添付書類 4

前回の定期事業者検査において提出した施設管理実施計画の変更の内容を説明する書類

加工施設 施設管理実施計画（第 3 保全サイクル(2022 年度)）【改正 04】（H51605-22-001-04(2023/2/10 承認)）
※計 315 枚_本文 11 枚、添付資料 1_1 枚、添付資料-2(1)_55 枚、(2)_29 枚、(3)_12 枚(4)_31 枚、(5)_24 枚、(6)_120 枚、(7)_15 枚、(8)_17 枚、248/629

249/629

250/629

251/629

252/629

253/629

254/629

255/629

256/629

257/629

258/629

259/629

No.
1

名称
分析ダクト・機器等改造工事（設工認第１回申請）（改訂６）2モニタリングポスト等更新工事（改正３）工事概要

工事範囲※１

改造/新増設予定時期「ウラン濃縮工場分析室天井裏のダクト損傷における事業者対応方針」に基づき、工事の第一段階として応急対策（分析ダクトの部分交換工事） は完了している。
本改造では、分析ダクトに不燃性、耐腐食性、耐震性を有し、新規制基準に適合させたダクトに更新する。 また、設工認図面と不整合のあるスクラバ付きドラフトチェンバおよびカリフォルニア型フードを更新する。

(1),(2),(6)改造

2018年6月から2022年2月

モニタリングポスト、ダストサンプラ、気象観測機器の新規制基準に基づく更新およびウラン濃縮工場内退出モニタの更新を実施する。

工程（２０２１年度）
45678910据付工事(1),(2),(6)改造

11

工程（２０２２年度）
12123456

789101112

123(2)設備の信頼性の維持又は向上を図るために行う工事であって、その後の点検等の方法、実施頻度及び時期が変更となるもの

使用前検査（NRA） 使用前検査（NRA）▼ ▼▼▼使用前検査（社内）
使用前検査（社内）
使用前検査の工程については、以下の2020年9月から2023年4月

資料（最新版）による。

更新工事

・核燃料物質加工施設の使用前検査申請書に係る変更の届出345

新規制基準に基づく追加安全対策等の実施（設工認第４回申請）（改正２）

新規制基準に基づく追加安全対策等の実施（設工認第５回申請）（改正１）

新型遠心機（RE-2A正３））等の制作、据付（改新型遠心機の本格導入(RE-2前半)において、事業変更許可申請に基づく設備・機器の追加安全対策等および周辺設備の更新のうち、設工認第４回申請の対象範囲について、更新工事を実施する。
(対象範囲)
カスケード設備
UF6処理設備
計測制御設備
気体廃棄物の廃棄設備
非常用電源設備
非常用設備
放射線監視・測定設備(1),(2),(6)

新型遠心機の本格導入(RE-2前半)において、事業変更許可申請に基づく設備・機器の追加安全対策等および周辺設備の更新のうち、設工認第５回申請の対象範囲について、更新工事を実施する。
(対象範囲)均質・ブレンディング設備
計測制御設備
非常用設備
除染設備
放射線監視・測定設備
液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）
通信連絡設備
固体廃棄物の廃棄設備
貯蔵設備
搬送設備
溢水防護設備
竜巻防護設備建屋
付着ウラン回収設備
核燃料物質の計量設備
核燃料物質の検査設備（分析設備）
その他主要な設備（洗缶設備）(1),(2),(6)RE-2A
用の遠心分離機、カスケード配管を製作・据付する。
また、新型遠心機の駆動用電源供給用インバータ盤および他の高周波電源設備構成盤とケーブル類に関する製作・据付を実施する。
追加安全対策として、UF6配管へカバー等を設置し、設置した機器の耐震応力評価を実施する。

(1),(2),(6)改造

2011年9月から2023年4月

新規制基準における重大事故対策として、漏新規制基準対応に伴う貯水槽の設置工事（改洩した液化UF6が自然放熱により固体となるま正４）

撤去／更新工事

No.3、No.4 追加安全対策（第４、５回）
K51605-22使事成-002 2022/6/29承認
K51605-22使事成-004 2022/7/28承認
更新工事継続中。終了後、使用前事業者
検査多数
使用前事業者検査の工程については、使用前事業者検査計画書による。
改造
2011年9月から2023年11月

遠心機製作、据付

2011年9月から2023年11月

配管製作、据付
高周波電源(1),(2),(6)新増設

8▼ 使用前検査（NRA）

ウラン濃縮工場の運転に伴う付帯作業、既設金属胴遠心機や周辺設備等の撤去作業および事業者対応方針に基づく点検作業等により発生す
る放射性固体廃棄物の増加により、現状の廃棄物貯蔵庫容量のひっ迫に対処するため建設する。

(1),(2),(6)

新型遠心機の本格導入(RE-2 前半）において、事業本格導入(RE-2前半）における既設遠心機等撤去および新規制基準に基づく追加安全対策 変更許可申請に基づく設備·機器の追加安全対策等および周辺設備の更新のうち、設工認第3回申請の対象等の実施（設工認第３回申請）(1),(2),(6)

新増設化学消防車車庫の設置（改正０）（設工認対象外）

重大事故に至る恐れがある事故に対処するために必要な資機材等のうち化学消防車およびモニタリングカー等を保管するため、車庫を設置する。

使用前検査（社内）▼No.6 耐震貯水槽
K51603-20使成-005 2021/2/8承認
K51603-20使成-006 2021/3/18承認
K51603-21使成-001 2021/7/8承認
K51603-21使成-003 2021/7/28承認
K51603-21使成-004 2021/8/11承認
K51603-21使成-008 2021/7/22承認
K51605-21使事成-002 2021/10/5承認
K51605-21使事成-003 2021/10/5承認
残件：2号発回均質棟屋上の工事

No.8 本格導入撤去、追加安全対策工事
更新工事継続中。

2011年9月から2024年3月

No.9 化学消防車車庫工事終了。

新設工事

改造

No.5 2A
遠心機製作・据付更新工事継続中。

No.7 B廃建屋更新工事継続中。

撤去／更新工事

2011年9月から2023年4月

撤去工事

範囲について工事を実施する。
カスケード設備（2A遠心機）
高周波電源設備（2A高周波）
非常用設備（モニタエリア拡張、既設誘導灯）
建物（モニタエリア拡張、耐震、外部事象、通路）9製作、据付2017年2月から2023年4月

使用前検査（社内）▼Ｂウラン濃縮廃棄物建屋建設（改正７）(5)NRA指示文書又は指導文書に基づき実施する工事

No.2 モニタリングポスト
更新機器の使用前事業者検査は済み。
K51605-22使事成-008 2022/11/30承認
残件：再検査でに相当する12～13時間散水することが可能な水源確保として、耐震貯水槽（400m3以上）を設置する。

7(4)それまでの点検等の有効性の評価結果を踏まえて実施する工事

以下に各工事の実績を示す。
No.1 分析ダクト・機器等改造工事
更新機器の使用前検査は済み。
K51605-21使事成-004 2022/2/15承認K51605-21使事成-005 2022/2/15承認
K51602-21使事成-001 2022/2/15承認
K51605-22使事成-001 2022/5/12承認
残件：分析室の壁、自動火災報知設備の検査

2011年9月から2023年4月

2011年9月から2023年11月

6(3)長期施設管理方針を踏まえて実施する工事(6)施設管理の重要度が高い設備の工事(7)使用前事業者検査又は使用前検査の対象となる工事（設工認対象となる工事を除く。）

撤去／更新工事

改造※１：工事範囲の種類は以下のとおり。
(1)設工認の対象となる工事

更新、改造工事(1),(2),(6)新増設

2022年3月～10月

新設工事

260/629