誌上セミナー

若年技術者のための基礎知識
土工事 切土編
坂田建設株式会社 土木本部 土木統括部長

鈴木 正司
土工事の切土とは、土をほぐして撤去することものやなるほどと思ったことなどを 1 つやってみです。その撤去された土の下の地盤から見れば、ます。次に会った時に経験したことを話せば、直押さえ付けられていた重石（撤去した土のこと）がぐにお友達です。それから、 2 回か 3 回そんな話なくなってしまうことなのです。簡単に考えると、をした頃に、「この間の急な雨はびっくりしまし重石を外された地盤は、解放され伸び伸びとしてた。」などと天候の話をしだすと、すかさず農家いる状態となります。すると、解放された地盤は、の人は、「あの山に雲が懸かると 1 時間で雨が降人間も同様ですが、自由となるので少し羽目を外るよ。」と何気なく教えてくれます。
「そうですか。

すようになります。地盤が羽目を外すとはリバウ

季節によっても違いがあるのですかね ?」などとンド（膨張） することで、そのことがいろいろな聞けば、春夏秋冬の雲の動きと天候の変化を教え問題を発生させると考えていただければ、理解していただけます。実は、そんな農家の人を 3 人くやすいと思います。次に考えなければならないこ

らい見つけておくと、さらに深い情報を得ることとは、天候の変化です。雨の心配は、盛土工事でができますし、情報の真贋も検証ができます。天も同様ですが、施工管理のポイントとして、大変候の変化は、その土地に生きている人の情報が一重要となります。

番正確なのです。受け売りの天気術ですが、その今号は、若い技術者が土工事の切土の施工ポイントを理解し、安全に工程を進めるための入門編

土地の天気の達人になれる次第です。
その土地の天気の達人になると、土工事の段取として活用していただければと思います。

りが格段に良くなります。 1 時間後に雨が降ると1いう予測ができれば、土取り場においては切土箇

天気の達人への道

所を狭めて雨水が溜まらないように段取り換えが「天気の達人になるためには、気象予報士の勉できます。また、盛土箇所では入念な転圧と排水強をすれば良い？」とは限りません。切土工事は、対策が可能となり、法面に雨水が流れ出すことを繁華街ではなく、郊外での仕事となります。そこ防止できます。そんな雨を予測できる術を関係者には、田圃や畑があります。それらを管理する農に教育しておくと、土運搬をしているダンプト家の人がいます。……実は、農家の人は、天気のラックが私の横に止まり、運転の人が手「監督さ達人なのです。その土地の天候を毎日観察していん、あの山に雲がかかったから、もうすぐ雨が降るのです。自分自身の経験談で恐縮ですが、工事るよ」と声をかけてくれるようになります。人はが始まる前の準備期間中や工事開始の初期の頃天気の事が判ると少々得意になれるもので、関係は、田圃や畑で作業している方を見かけると「ご者の誰もが天気の達人になってしまい、法面が崩苦労様です。」と言いながら笑顔で挨拶をして、「こ壊しないような段取りを考えるプロの土工事施工の辺りはのんびりして良い土地柄ですね。」と言軍団となるのです。

いながら話し込みます。その話の中で勧められた

24／ DOBOKU 技士会 東京あの山に雲が掛かったぞ。
現場にはあと，1時間で，雨が降り出すぞ。

土取り場は雨水がたまらないように段取り変えを農家の人は天気の達人です。
気軽に話せば仲良しな友達に，いつのまにかあなたは，天気の達人です。

盛土箇所は，入念な転圧と排水対策をやろう
図１ 天気の達人への道

2

切土をすると水が集まると排水系統が完成するまで間の安全対策となりますが、先行して流末排水を整備しておけば、雨水道路建設などで先行する工事は、橋梁下部工のの排水に苦労することはありません。当初から流工事です。下部工の施工を行う場合には、橋台位末排水の計画がある場合は、先行して排水整備を置まで進入路として勾配10% ～15% 程度の工事行いましょう。当初計画にない場合は、集水面積用道路を造成します。また、橋台を施工するためからどの程度の排水断面が必要かを検討し、発注には施工ヤードが必要となります。したがって、者と協議して流末排水を先行施工するようにして橋台付近は最終の道路幅員での切土工事が行わください。谷側法面の流末排水溝の元設計がコンれ、工事用道路から施工ヤードまで合わせると大クリート 2 次製品となっていれば、持ち運びが楽きな集水面積となります。一番低い場所となる橋なコルゲートタイプの柵渠へ変更しておきましょ

台の施工位置は、雨水の溜まり場となります。そう。

んな構造となる切土の弱点は、集中豪雨、ゲリラ将来、予測できる苦労は、事前に対処しておく豪雨による雨水の排水です。橋台の掘削個所は水ことで、雨の日の危険を回避することができるのを貯めるプールとなりますが、大きな集水面積かです。また、均しコンクリートを打設し鉄筋の組ら集まって流れ込んだ雨水を貯めることができず立てが完了した頃に豪雨があると、掘削個所に雨に、橋台から谷側の法面に激流として溢れ出すこ水が土砂を伴って勢い良く流れ込み、鉄筋を埋めとになります。流れ出た雨水によって、法面は崩てしまうという想定もできますので、フーチング壊の危機に直面します。このような時は雨が止む型枠を建て込むまでの間は、土のうなどによってまで、どうすることもできません。

土砂が流れ込まないように掘削個所内も排水対策

しかし、この手順で工事を行う場合、舗装工事を実施しておきましょう。

DOBOKU 技士会 東京／25

台風や大雨時にオーバーフローする
工事用道路勾配10〜15%

工事用道路勾配10〜15%
雨水が，掘削箇所からオーバーフローする

施工ヤード

施工ヤード

縦断勾配方向Ａ1橋台
縦断勾配の高い
橋台側は，特に水が集まりやすい

Ａ2橋台
施工ヤード

表層
崩壊線

Ｐ1橋脚

切土工事の前に橋台下の流末排水を整備する
図２ 切土をすると水が集まる

3 切土の崩壊は天端のクラックからすが、すべての法面が崩壊することにはなりませ先にも述べましたが、切土とは切り取られた地講習会で「高速道路建設において、長大法面が崩盤から見れば、重石を外された状態と考えられま壊する確率は、10% 程度である」と統計結果をす。工学的に考えれば、重たいものが取り除かれお話されていました。（私自身はその統計結果の調査ると、物は少なからずリバウンド（膨張）します。

はしていないので、受け売りで申し訳ありません……。）

したがって、残された地盤も同様にリバウンド（膨崩壊する10% の法面には、弱点が存在しています。

張）することになります。スポンジのように膨らその弱点を知ることで、法面の崩壊予測ができる

んでも亀裂が入らなければ問題はないのですが、ことになります。その主だった弱点を以下に 3 つ土がリバウンドすると伸びることができないのほど述べておきたいと思います。

で、細かいクラックが入ることになります。この4 切土法面の暗青色は地下水位のライン

クラックに雨水が入ると水圧がかかることになりん。昔、前九州産業大学教授の奥園誠之先生が、ます。仮に、切土した法面の法肩の上方にクラッ風化している地層と風化していない地層の見分クが入ったとしたら、そのクラックの深さが10mけ方は、簡単です。切土した直後の法面を観察しあるとしたら、10m 下では98kN／m （10t／m2） のていると、茶褐色の地層の下に暗青色の地層が出水圧がかかっていることになります。クラックにてきます。茶褐色と暗青色の境目が、実は地下水よって浸入した水が、98kN／m （10t／m ） の水圧位の高さとなります。一般に、地下水位が上下すで法面を崩壊させようと悪さをするようになるわる地層は酸化して茶褐色を呈するようになります

けです。つまり、切土法面は、切土後、時間の経が、地下水位が常時ある地層は水の中なので酸化過につれ、崩壊の危険が高くなっていくのです。

せずに暗青色をしています。しかし、現場を常にこう考えると切土工事は良くないと考えがちで観察していないと、切土して時間が経つと表面か

2226／ DOBOKU 技士会 東京2天端のクラック

水深Ｈ

リバウンド
水圧

静水圧
p＝wＨ

水が浸透すると水圧がかかる

リバウンド（膨張）すると無数の細かいクラックが入る
図３ 切土の崩壊は天端のクラックから地下水位が上下する地層は，酸化して茶褐色

地下水位

小段

地下水位

小段

茶褐色

暗青色
地下水位が常時あった地層は，水の中なので暗青色概して，風化層（茶褐色）と風化していない層（暗青色）の境（地下水位ライン）で崩壊する
図４ 切土法面の暗青色は地下水位ライン

DOBOKU 技士会 東京／27

ら風化が進行し、酸化して直ぐに茶褐色となって面に対して滑る方向に堆積していた場合は、法面しまいますので、境目がわからなくなります。その崩壊が想定されます。滑り落ちるように堆積しんな境目が現れたら、法面状態を写真で残すようた地層を流れ盤と言います。流れ盤は切土しなけにしましょう。理由は、概して、風化層（茶褐色）れば安定していたのですが、切土することによっと風化していない層（暗青色） の境で崩壊する可てバランスが崩れるのです。仮に、薄い粘性土層能性があるということです。

が存在すれば、そこが弱線となり崩壊する危険がそのような法面は、切土直後は湧水が多く切土大きくなります。特に、流れ盤の地層傾斜角が30法面でも湧水によるガリ浸食などが発生します。

～45度の間が崩壊しやすいといわれています。対徐々に湧水位置は、下方に下がっていきますが、策としては、その地層傾斜角と同程度の切土法面

稀に湧水が出つづけることもありますので、切土勾配とするか、それより緩い勾配とすることが良法面でも湧水を導く対策が必要となります。したいと言われています。

がって、切土法面の法尻には、地下排水工を配置

6 硬い岩盤上の土砂に気を付けろして、地下水位を下げるようにしましょう。水がスムーズに法面の外に排水されると、水圧かから法面に対して、硬い岩盤が流れ盤となるようなないばかりか、切土法面の安定につながります。

傾斜があり、その上に透水性のある崖錐層がある

5場合には、切土して降雨により雨水が崖錐層に浸流れ盤は気を付けろ

透していくと、雨水が崩壊の潤滑剤となり切土法切土された法面は、今まで押さえがあったので面の崩壊が起こる可能性があります。硬い岩盤だ

崩れることはなかったのですが、その押さえを取けでなく水が浸透できない粘土層でも同じようにり払った状態となります。その時、地層が切土法

切土法面の崩壊の危険があります。上方から浸透

傾斜角α30°< α < 60°の場合は，傾斜角αと同程度の法面勾配かそれより緩い勾配
社団法人日本道路協会「道路土工―切土工・斜面安定工指針（平成21年度版）」参照
図５ 流れ盤は気を付けろ

28／ DOBOKU 技士会 東京

透水性のある崖錐・砂・礫層
2ｍ以上

水平排水孔
地下水

想定スベリ線硬い岩盤あるいは粘性土層

地下水を早く法面の外へ導く水平排水孔も有効
図６ 硬い岩盤上の土砂に気を付けろ
した水が浸透せずに止まる場所は、スベリやすくとなります。次に掘削した土砂もクレーンを使用なるからです。盛土編でも述べたように、法面のして処分しなければなりません。また、スコップ

安定は、滑らそうとする力以上に抵抗する力があで歯がたたない地層では、小段での施工が可能なれば崩壊することはありません。しかし、地下水掘削機械をクレーンで吊り上げる羽目になりまが存在すると、スベリに抵抗する力から水圧分をす。簡単な排水溝工事の費用が、何倍にもなってマイナスしなければなりません。したがって、盛しまいます。したがって、工事用道路がなくても土の時と同様に、切土でも水が留まると法面に「悪不整地走行車などで運搬して施工を完了しておきさ」をするようになるのです。設計図書にある土ましょう。第 2 に、小段排水溝が完成していない

工事の横断図を見れば、硬岩、軟岩、土砂の区分と植生工をしても、小段からの流下水でガリ浸食けがありますので、推測することができます。そが発生し種子が流されてしまいます。種子が流さのような切土法面は、切土した土砂の種類（透水れた法面は、植生が斑模様となり、手を抜いたよ性のある崖錐・砂・礫） や湧水の状況などを良く観うな印象になってしまいます。また、小段排水溝

察して、事前に対策を検討し、直ぐに対応できるの掘削土砂をクレーンで降ろさずに法面から落とようにしておきましょう。

したりすると植生した種子が雨のたびに法面の土7切土法面も排水をしっかりと砂ともに流れてしまい草が生えないことになりま切土工事が進み小段まで切土が進んだら、小段る限り切土直後にしておきたいので、小段排水溝の排水溝の施工を行いましょう。これを工事用道や縦排水溝の整備はそういう観点からも適宜行う路がない、資材が運べない等の理由で後回しにすようにしましょう。

す。植生工は法面の保護を兼ねることから、できると、大変なことになります。まず第 1 に、排水次に考えなければならのは、法面からの湧水で溝を小段に運ぶのに、クレーンなど揚重機が必要す。切土後、時間の経過とともに湧水量が減り、DOBOKU 技士会 東京／29

切土の施工段階で小段排水溝と縦排水溝を設置する

○

小段排水溝

こんな事にならないようにしましょう

×

縦排水溝

魚の骨状に湧水を集めるためじゃかごを設置する
植生工も適宜施工する

排水溝の施工費が増大する
切土工事の進捗に影響する

図７ 切土法面も排水をしっかりとなくなるものですが、地層の境目で湧水が途切れが標高の高い方に凸になる特徴があります。（図ないこともあるので、法面に魚の骨状に湧水を集8「地滑りは等高線の乱れでわかる」参照）したがって、める「じゃかご」を設置することが一般的です。

施工場所の地図を買い求め、「地滑り地形はない湧水量が少ない箇所には、人工の暗渠排水材を使かな ?」という気持ちで探してみましょう。

用することもあります。湧水処理を確実に行わな

秋田県仙北市にある玉川ダムの付け替え道路工

いと植生しても種子が流されてしまうので、法面事の担当であった時に、地滑りの幅は20m 程での保護となる植生工ができないことになります。

ありましたが、本線に直角に地滑り地形がありま植生工によって法面は安定していきますので、草した。工事区間の終点に位置し、始点から順次工の生えていない法面は表層崩壊の危険があること事を進める条件であったので、施工が最後になっになります。必ず法面は緑化されていなければなてしまうという工程でした。そこで、寒くなるまりませんので、若い技術者の方々は心がけておいで待つしかないと考えて、気温が下がり凍てついてください。

た状態になるまで待ちました。掘削高さ 2 m～83 m の切土工事でありましたが、10日間待って 滑り地形は等高線（コンター
地ライン）で把握するやっと切土する時が来たと思いました。それは、過去に地滑りが発生した場所は、等高線に乱れ温が－ 7 ℃～－10℃の気温になり、法面に流れるが現れます。注意をして2500分の 1 の地図の等高水も湧水も完全に凍てついた状況となったからで線をみると意外に地滑り地形を発見することがです。施工日数は 2 日間で完了するものでしたので、きます。一般的な等高線は標高の低い方に向かっ最後にしようと決めていました。なぜなら、切土て均等な間隔になりますが、地滑り地形は等高線

すると地滑りが起こると考えていたからです。事30／ DOBOKU 技士会 東京

竣工日まであと20日あまりの12月の初旬で最低気地滑り前

地滑り後崩落土砂

滑落崖

地滑り前地形（同左）
地滑り後地形

滑落崖や崩落土砂で等高線が間隔が狭くなる

地滑り 幅
崩落土により平坦な部分が発生する
きれいに均等間隔の等高線となる

上方に凸の等高線が現れる
地滑り地形は等高線が乱れる

図８ 地滑りは等高線の乱れでわかる
前に発注者に危険であると協議はしていました

えられました。竣工日まで日数がありませんし、が、「切土をしていないのに地滑りが起こるかど発注者と工事数量も確定していたので、協議はしうかわからない」ということで相手にしてもらえませんでした。竣工日 5 日前に、クラックの入っない状況で、地滑りが起こってから協議をしていた所から下を玉砂利と置き換える「ふとんかご」たのでは竣工日に間に合わないと考えたからでならぬ玉砂利による押え盛土としたのです。 3 mす。この寒さなら、来年の春まで滑らないと判断の積雪が解けた翌年の春、この法面を確認しまししたのです。切土を開始して観察していると切土たが、玉砂利法面の下方から湧水が滔々と流れ出法面からの湧水は見られず、カチカチに硬くなっていましたが、切土法面は安定していました。法ていました。切土工事は 2 日間で完了し、竣工を尻に重さのある玉砂利とその排水効果で法面崩壊待つばかりと余裕が出た頃、最低気温が 3 ℃と急を防げることを実感しました。に上がり、凍っていた地山に水が流れ出してきま9した。また、切土した法面からも湧水が出てきて切土法面の安定を考えるしまいました。その翌日、法肩から 5 m 位上に切土法面におけるスベリは、大きく分けて 2 つ本線に平行に走るクラックを発見しました。こののパターンとなります。直線的に表層近くが滑る

小さいクラックは、スベリが起こる前兆で、そのパターンと大きな円弧状に滑るパターンです。直ままにしておくと30m 上まで徐々に滑ってしま

線的に表層近くが滑る場合にはロックボルト、大います。そこで、20m 区間を 4 分割し、クラッ

きな円弧状に滑る場合は、グラウンドアンカーでクまでの土砂を撤去して河川土である玉砂利を法滑りを抑止します。切土法面が崩壊するような時面に押え盛土しました。夜中までかかり、区間ごには、ある条件が重なっています。その 1 つの例とに押え盛土をしたお陰で、法面のスベリは押さとして、「山岳道路」などで「地形が急峻」で「小DOBOKU 技士会 東京／31

直線的な表層のスベリ
ロックボルト工
円弧状のスベリグラウンドアンカー工

図９ 切土法面の安定工法

段が 3 段以上」の切土法面の場合には、法面全体うなるかを予測することです。予測することで、が大規模に滑るような危険に遭遇する場合があり切土していく法面への興味が増し、毎日現場へ行ます。また、「土質が崖錐、崩落土砂、強風化土くのが楽しみになります。また、天候を把握して、など」で、「流れ盤」で、「湧水」があり、「基盤土工事の段取りを的確に行うことで、面白いほどに硬い層や粘土層がある」時は、切土後の安定解に土工事が好きになってきます。土工事を好きに析を実施して法面の安定を確認してから掘削を開なることで、現場を見たときに得られる情報量が始する必要があります。

多くなりますので、スキルが格段にアップしてい設計通りに切土しているのだから大丈夫なんてくことになります。盛土編でも述べたように、土考えていると、発注者の信頼を失い、工事費が増工事の基本は常に「現場を見て歩くこと」で、雨大し、工期は大幅に延び、崩壊対策におわれ、寝水を上手に処理すれば決して難しいことはありまる暇もない状態になります。そうなる前に、土質せん。また、その土地の天気の達人になり、現場調査報告書から柱状図を参考にして検討していれを楽しんでください。もう 1 つ付け加えると、切ば、事前に法面安定対策の協議を行い、安全に切土してほぐした土は水を好みますので、たとえ明土工事を進めることが可能となります。切土法面

日が晴の天気の予報でもピンポイントでは雨が降は崩壊する可能性があると常に考えていれば、切るかもしれません。ほぐしてしまった土は、その土工事のプロとしてのスキルは高いと言えるで日のうちに転圧して、水が入り込まないようにししょう。ておくことが、本当のプロと呼ばれる仕事となりますので、これだけは忘れないようにしてくださ

最後に、切土工事の施工に関して、若い技術者に必要なことは、切土する前に切土後の法面がど

32／ DOBOKU 技士会 東京い。