イーグルボックス

施工マニュアル根石ボックス施工編（ 令和 2年 1月 18日改定 ）日本産業規格認証工場

松岡コンクリート工業株式会社
H.P. ： http://www.cm‐con.co.jp
本社

本社工場
三重工場
愛知工場
静岡工場

Ｅ‐mai ： cmc@cm‐con.co.jp〒５０３-０９１７ 岐阜県大垣市神田町１丁目６番地
ＴＥＬ ０５８４-６２-５０８３〒５０３-０１１１ 岐阜県安八郡安八町西結１１９６
ＴＥＬ ０５８４-６２-５００７ ＦＡＸ ０５８４-６２-５２６５
認証番号 ＪＩＳ TC0407014〒５１１－０４１１ 三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田３５１
ＴＥＬ ０５９４-８２-１１３０ ＦＡＸ ０５９４-８２-１１３１
認証番号 JIS TC0407001〒４４４－３４４３ 愛知県岡崎市鍛埜町坂口１－１
ＴＥＬ ０５６４-８５-７６２２ ＦＡＸ ０５６４-８５-７６２３
認証番号 JIS TC0406018〒４２６-０２０５ 静岡県藤枝市花倉１２３-１
ＴＥＬ ０５４-６４８-１５５５ ＦＡＸ ０５４-６４８-１５５６

イーグルボックス 施工マニュアル
INDEX
１． 準備工１－１． 必要備品
２． 掘削・床掘２－１． 掘削・床掘
３． 基礎
３－１． 基礎砕石
３－２． 基礎コンクリート
３－３． アンカー鉄筋配筋
４． 根石ボックス
４－１． 丁張・墨打ち
４－２． 根石ボックス据付
４－３． 胴込コンクリート打設
４－４． 良質土埋め戻し
５． イーグルボックス据付
５－１． イーグルボックス反転
５－２． イーグルボックス設置
５－３． 調整時の注意点
５－４． 埋め戻し・透水層の施工
５－５． 胴込コンクリート打設
５－６． 胴込コンクリート打設
６． ３段目以降
６－１． 以降繰り返し
７． 参考資料
７－１． 各製品のｍ2あたり胴込コンクリート量

1234567891012131415161718イーグルボックス 施工マニュアル
１．準備工

Ｐ．１

１－１．必要備品
吊具

吊りマスター （専用吊金具） ２個
シャックル ２個玉掛けワイヤー ２ｍ×２本
スリングベルト（最大使用荷重2ｔ以上）を4ｍ×2本
バール （大、中 数本）
キャンバー、ライナープレート （調整用）
パイプサポート
吊金具一式

シャックルのサイズについては、単純に製品重量から計算せず、製品を吊る場合の荷重方向を考慮し、割増を行ってください。（参考：吊角度６０°の場合、割増係数１．１８以上）
同様に玉掛けワイヤーの径についても割増が必要になります。（下表参照）
製品重量（単位：tf）
径(mm)891012141618202224

2本吊60°
0.91
1.1
1.4
2.0
2.7
3.6
4.6
5.6
6.8
8.260°

イーグルボックス 施工マニュアル
２．掘削・床掘

Ｐ．２

２－１．掘削・床掘
設計図書に示された床堀線・掘削線に従って施工してください。
床堀は必要根入れに基礎砕石及び基礎コンクリートの厚さを加算して決定してください。
型枠等の基礎工事に支障のないよう基礎の前後に余裕代を確保してください。
※余裕代の基準は５００ｍｍ（土木工事数量算出要領：建設省中部地方建設局監修）
床掘にあたっては、基礎地盤を乱さないよう慎重に施工してください。

（１）掘削（２）床堀りαα：労働安全基準法規則にそって作業イーグルボックス 施工マニュアル
３．基礎Ｐ．３

３－１．基礎砕石

（一般）

基礎砕石

20 0・基面整正を行った後、設計図書に示す所定厚まで締め固めながら仕上げます。

イーグルボックス 施工マニュアル
３．基礎Ｐ．４

３－２．基礎コンクリ－ト（１）型枠を組み立てます。
（２）設計図書に示す基礎コンクリート（設計基準強度・スランプ・厚み）を打設します。
（３）設計図書に示すアンカー鉄筋を所定の位置に配筋します。
（４）養生後、型枠を解体します。

基礎コンクリート

20 0アンカー鉄筋

イーグルボックス 施工マニュアル
３．基礎Ｐ．５３－３．アンカー鉄筋配筋
アンカー鉄筋は断面方向に２本、縦断方向に500pichで配筋してください。
断面方向に関しては設計図書を参照し、縦断方向に関しては下図を参照願います。
製品サイズによって、断面方向の配筋位置および鉄筋径が変わりますので注意してください。

アン カー 鉄筋bB

16 0 30 0

L =4 6 0m mb
B

250

500

500

500

50 050 0

D 16 ～ D 2 2イーグルボックス 施工マニュアル
４．根石ボックス

Ｐ．６４－１．丁張・墨打ち
製品には化粧面がありますが（下図参照）設計図書の寸法には化粧厚分が含まれていませんので、丁張りには注意してください。
遣り方より水糸を張り、通り等の確認をとるようにしてください。
水糸位置は化粧部分ではなく面取部分です（下図参照）。
水糸位置

500～ 1750ﾀｲﾌ ﾟ
44 72000～ 2500ﾀｲﾌ ﾟ67 1500～ 1750ﾀｲﾌ ﾟ89 42000～ 2500ﾀｲﾌ ﾟ134 19C

墨打ち位置

イーグルボックス 施工マニュアル
４．根石ボックス

Ｐ．７

４－２．根石ボックス据付
専用吊具（吊りマスター）は吊りマスターの先端があたるまで挿入して、ハンドルを回してロックしてください。
(挿入する際には必ず『ロック解除』の状態で挿入してください。）（ロックする → 時計回り、ロックを解除する → 反時計回り）
注意 ： 安全のため、吊り荷作業の下には入らないでください。
転倒防止用パイプサポートは必ず使用してください。
500～ 1750ﾀｲﾌﾟ
44 7
200 0～ 250 0ﾀｲﾌﾟ
67 1

500～ 1750ﾀｲﾌ ﾟ89 4
2000～ 2500ﾀｲﾌ ﾟ
134 1

ロック解除
（反時計回り）

ロック（時計回り）

吊り孔

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰ ﾄ等

厚さ別のライナープレート、大小のバールがあれば、調整が容易です。

イーグルボックス 施工マニュアル
４．根石ボックス

Ｐ．８

４－３．胴込コンクリート打設

胴込

コン

ク

リー

ト打設

ホッパー打設にて胴込コンクリートを打設し、棒状振動機等を用いて締固めます。
（条件によってはシュートにて打設します。）
注意 ： 生コン打設時の側圧・締固時の振動でイーグルボックスがずれないように注意してください。

イーグルボックス 施工マニュアル
４．根石ボックス

Ｐ．９

４－４．良質土埋め戻し

良質

土埋め

戻し胴込コンクリートの養生完了後、背面（ＧＬラインより下）を埋め戻します。
注意 ： 転圧する際にはイーグルボックスに当てないよう注意してください。
埋め戻しの際、製品胴込部内に埋め戻し材が入らないように注意してください。

イーグルボックス 施工マニュアル
５．イーグルボックス据付
５－１．イーグルボックス反転（推奨）Ｐ．１０

主巻フックに、同じ長さ（4ｍ以上）のスリングベルト（最大使用荷重2ｔ以上）を2本設置する。
補巻フックに、同じ長さのワイヤーロープと吊り金具を設置する。

主巻フックのスリングベルトで製品をバスケット吊りにする。
補巻フックの吊り金具を吊り穴に入れロックする。

主巻フックを使用し、地面から50cm程度吊り上げる。

主巻フックをを降ろし、スリングベルトをはずし、主巻フックを巻き上げる。
補巻フックを主巻フックのスリングベルトがゆるむまで吊り上げ、反転する。

補巻フックを使用し、据付を行う。

イーグルボックス 施工マニュアル
５．イーグルボックス据付
５－１．イーグルボックス反転

Ｐ．１１

クレーン仕様バックホウ使用の場合

反転作業場所は、周辺に物がない場所でお願いします。
製品が大きく揺れ、製品が破損する場合があります。
製品反転で吊り上げる作業の時は、周辺に立ち入らないでください。

製品が積み上げている場合は、必ずスリングベルト等を使用し、移動させて下さい。
製品に傷、欠けが発生する場合があります。

吊りマスターの差込み部を製品の吊り孔の奥まで、止まるまで差込み、吊りマスターのハンドルを回してロックし、抜けないことを確認して、吊り上げ反転させる。
（差込む際には必ず『ロック解除』の状態で差込んでください。）（ロックする → 時計回り、ロックを解除する → 反時計回り）

イーグルボックス 施工マニュアル
５．イーグルボックス据付
Ｐ．１２
必ず（ミニ）パイプサポート等を用いて転倒・滑動防止対策を行ってください。
控え寸法が小さい場合（５００タイプ）は後へ転倒する恐れがあるので、作業中は特に注意してください。
１５００タイプ以上は２段積が可能ですが、必ず１段目の裏込砕石を込めてから２段目を据付けてください。
５－２．イーグルボックス設置
下段部の胴込コンクリートの養生完了後、イーグルボックスの設置を行います。

吊り孔

製品相互の前後の位置合わせは、化粧部分ではなく、面取部分で合わせてください。
注意
安全のため、吊り荷作業の下には入らないでください。

イーグルボックス 施工マニュアル
５．イーグルボックス据付

Ｐ．１３

５－３．調整時の注意点
製品据付後、ワイヤーの緊張を解き、勾配・位置の調整を行います。
作業が終了するまで吊り金具・ワイヤーを外さないでください。
水平器・スラントを用意してください。
◇注意◇ （調整時の安全対策）
調整時は特に転倒する可能性があるので、パイプサポートは必ず使用してください。
転倒・滑りの可能性がありますので、調整するブロックの胴込部分に入って作業しないでください。

上から見た図調整するブロック

くさび型スペーサ等

外側から作業してください
パイプサポートは必ずイーグルボックス 施工マニュアル
５．イーグルボックス据付

Ｐ．１４

５－４．水抜きパイプの設置
図に示すイーグルボックス表面水抜き取付部分を割り、水抜きパイプを取付けてください。
水抜パイプの規格は、設計図書に示されているものを使用してください。

割る吸出し防止材

化粧面部除 去ハンマー 等

イーグルボックス 施工マニュアル
５．イーグルボックス据付

Ｐ．１５

５－５．埋め戻し・透水層の施工

土質良

裏込

砕埋め石

戻

し透水材（裏込砕石・透水マット等）は、設計図書に示す規格・寸法のものを使用し、丁寧に施工してください。
透水層の施工にあたり、ブロック積擁壁の勾配と透水層の勾配が異なる場合は２重丁張をし、所定の層厚を確保してください。

イーグルボックス 施工マニュアル
５．イーグルボックス据付

Ｐ．１６

５－６．胴込コンクリート打設

胴込

コン

ク

リー

ト

打設

埋め戻し完了後胴込コンクリートを打設し、十分に締固め作業を行います。
その際、ブロック・水抜きパイプをずらさないように注意してください。

イーグルボックス 施工マニュアル
６．３段目以降

Ｐ．１７

６－１．以降繰り返し

製品相互の前後の位置合わせは、化粧部分ではなく、面取部分で合わせてください。

①製品据付↓②勾配・位置 調整↓③水抜きパイプ設置↓④裏込砕石 埋戻し・転圧↓⑤胴込コンクリート打設

イーグルボックス 施工マニュアル
７．参考資料

Ｐ．１８

７－１． 各製品のｍ2あたり胴込コンクリート量
イーグルボックス本体
製品サイズ
５００タイプ
７５０タイプ
１０００タイプ
１２５０タイプ
１５００タイプ
１７５０タイプ
２０００タイプ
２５００タイプ
３０００タイプ

胴込コンクリート量０．２７０ｍ3／ｍ2
０．５００ｍ3／ｍ2
０．６８２ｍ3／ｍ2
０．９１０ｍ3／ｍ2
１．０７３ｍ3／ｍ2
１．２９６ｍ3／ｍ2
１．５１９ｍ3／ｍ2
１．８９０ｍ3／ｍ2
２．２８２ｍ3／ｍ2

根石ボックス本体
製品サイズ
５００タイプ
７５０タイプ
１０００タイプ
１２５０タイプ
１５００タイプ
１７５０タイプ
２０００タイプ
２５００タイプ
３０００タイプ※根石ボックスの３０００タイプは、２５００タイプで対応します。

胴込コンクリート量０．２３０ｍ3／ｍ2
０．３２１ｍ3／ｍ2
０．４３９ｍ3／ｍ2
０．５６４ｍ3／ｍ2
０．６１４ｍ3／ｍ2
０．６１９ｍ3／ｍ2
０．９３３ｍ3／ｍ2
１．０７４ｍ3／ｍ2
１．１３７ｍ3／ｍ2