バイコン台付管施工マニュアル12
3台付管の使い方
台付管の施工の流れ
施工詳細
3-1 事前準備
3-2 管の受入れ、保管
3-3 床掘り（とこぼり）
3-4 基礎工
3-5 台付管布設（ふせつ）
3-6 埋戻し松阪興産株式会社
MATSUSAKA
KOSAN

平成28年3月版

1 「台付管の使い方」■道路側溝や箱型側溝の代わりに道路側溝や箱型側溝では水路勾配が十分に取れない現場や、店舗などの乗入れがある場合に、浅い土かぶりで使用できます。

歩車道境界ブロックを設置
バイコン台付管バイコン台付管■ヒューム管の代わりに台付管は台座が付いている分だけ製品重量は重いですが、ヒューム管の180度、360度固定基礎と経済比較をすると、もっとも安価に施工が可能です。

■道路を横断する管渠として道路を横断する管渠として使用が可能です。BOXカルバートよりも施工が簡単で、施工単価も安くなります。

-1-2 「台付管の施工の流れ」
バイコン台付管の施工は、一般に以下のような工程で行なわれます。手順を無視して施工を行なうと、漏水や製品にクラックが入る恐れがありますので、必ず手順を守って施工を行ってください。

調査・測量

着工前に、工事現場の状況、道路状況、周辺家屋についての調査を行ない、路上に管の中心線を設置する。

事前準備

使用する管の種類、数量、納入日時を工場へ連絡し、吊り金具や重機等を準備する。

管の受入れ・保管受け入れた管の種類、数量等のチェックを行ない、平坦な地面の上に角材を敷いて保管する。

床掘り（とこぼり）

人力又は重機により所定の深さまで掘削を行ない、管の基礎を正確な位置に設置するため、床部を人力により均す。

基礎工

地盤の強度、土被り、管きょの種類によって砕石やコンクリートを使用する。

管布設（かんふせつ）

埋戻し

舗装の復旧

地表から管本体を人力又は重機を用いて基礎の上に据付ける。

掘削溝を人力又は重機により土砂にて埋戻ししてから転圧する。

道路管理者の指示に従い、舗装を復旧する。

管の布設状況

管の埋戻し状況-2-3-1 「事前準備」■製品重量および寸法
DT1

DT3T3H

DT2T2T1

L1L

B

VPBR-300BZ

参考重量(kg)
390

D300

T150T269

寸法 (mm)
T3H
95
464

B
240

L195

L
2000

VPBR-400BZ

720

400

58

74

107

581

320

95

2500

VPBR-450BZ

892

450

6296

114

660

360

95

2500

VPBR-500BZ

1048

500

65

101

122

723

400

95

2500

VPBR-600BZ

1339

600

71

110

133

843

450

95

2500

VPBR-800BZ

2149

800

83129

161

1090

630

110

2500

呼び名

VPBR-1000BZ
3129
1000
95147
1881335
780
2500
126
※上記以外の寸法製品につきましては仕入れ商品となります。出荷工場により、参考重量や有効長Lが多少異なります。
■準備するもの
・ 吊り金具・ ワイヤーロープ
・ シャックル・ レバーブロック・ バックホウまたはラフテレーンクレーン
・ バール、ハンマー、角材①吊り金具（φ300～800は1点吊り、φ1000は2点吊り）※台付管用吊り金具は弊社でご用意いたしますが、ワイヤーロープやシャックル、レバーブロックなどは各自で準備をお願いします。
・台付管用吊り金具φ300～600用

・台付管用吊り金具φ800、1000用

吊りピン

座金

座金および吊りピン-3-ナット②ワイヤーロープ、シャックル、およびレバーブロック

ワイヤーロープ(吊り上げ用)とシャックル

呼び名
VPBR-300BZ

レバーブロック

ワイヤーロープ
吊り上げ用
引込み用

シャックル

レバーブロック

1本（12mm以上) 4本（9mm以上)

2ｔ用

1個（2t程度）

VPBR-400BZ

〃

〃

〃

〃

VPBR-450BZ

〃〃

〃

〃

VPBR-500BZ

〃〃

〃

〃

VPBR-600BZ

1本（16mm以上) 3本（16mm以上)〃〃VPBR-800BZ1本（22mm以上)〃

3t用2個（4t程度）

VPBR-1000BZ2本（20mm以上)〃〃〃※ワイヤーロープの長さは、現場条件により選定してください。
③バックホウまたはラフテレーンクレーン
機械名規格
バックホウ
クレーン機能付0.45㎥ 2.9t吊ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊※使用する機械は、現場条件により選定してください。
※φ1000は3ｔを超えるので、ラフテレーンクレーンを使用してください

3-2 「受入れ、保管」■管の受入れについて受入れる管については、種類、数量、製造日等を確認し、管本体、ソケット（受け口）およびスピゴット（差し口）の破損が無いかをチェックしてください。
管の受入れ時には、クレーンなどの吊り上げ機械を使用し、クラック、欠けなどを生じさせないように十分注意してください。
■保管
管を現場に一時保管するときは、平坦な地面の上に角材を敷いてその上に置き、地面に当って破損することのないように注意してください。
やむを得ず段積みする場合には、受け口および差し口同士が接触することのないように積んでください。
（右図参照）-4-

平坦な地面に置き、接触しないように3-3 「床掘り」■床掘りについて管の埋設形式には「突出型」および「溝型」の2種類があり、設計条件が異なります（道路土工 カルバート工指針参考）。そのため、床掘りは設計図書等に基づいて行ってください。床付け面については、不陸整正して所定の深さ・勾配になるように仕上げてください。
また、地下水位の高い所では、施工後に「漏水」や「地盤沈下」を引き起こす可能性がありますので、現場での排水対策は十分に行ってください。

「突出型」…全面埋戻しを行う場合「溝型」…掘削した部分のみ埋戻しを行う場合

3-4 「基礎工」■基礎工について基礎工には「砕石基礎」および「コンクリート基礎」の2種類があります。地盤の固い場所や車両の通行が少ない場所では「砕石基礎」で施工を行ないますが、①土かぶりが大きく、埋戻し土による鉛直土圧が大きい場合②土かぶりが小さく、車両による活荷重の影響が大きい場合には、コンクリート基礎で施工を行ってください。早期の交通開放が求められる際には、「コンクリート基礎板」を使用すると施工が早くなります。

※敷モルタル厚は20mm程度が望ましいです。あまり厚くなると、布設の際に管が沈下するおそれがあります。

※砕石基礎、コンクリート基礎の幅は、各地域の標準仕様や現場条件により設計をおこなってください。

BLT
参考重量(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
Ⅰ型 A
480
1000
100113495
100
56
Ⅰ型 B
480
Ⅱ型 A
650
1000
100
153
650
495
100
Ⅱ型 B
76
VS基礎板900 2m
900
2000
100423
VS基礎板900 1m
900
1000
100211※Ⅰ型はφ300、Ⅱ型はφ400～600、VS基礎板はφ800に使用
呼び名

コンクリート基礎板-5-

3-5 「台付管布設」■管の吊り方台付管の吊り方は以下のようになります。吊り金具は弊社で用意いたしますが、ワイヤーロープやシャックルなどは各自で準備してください。φ300～600用吊り金具とφ800、1000用吊り金具では、セット方法が異なりますので注意してください。
・φ300～600用吊り金具

・φ800、1000用吊り金具①吊り金具に有害なキズや亀裂がないか確認してから、管頂部にある吊り穴に吊り金具（T字型の部材）を差込みます。

①吊り金具に有害なキズや亀裂がないか確認してから、管頂部にある吊り穴に、吊りピンを差込みます。

②ソケット側から吊り金具（釣り針型の部材）をしっかりと差込みます。

②台付管φ800、1000は、管の内部で作業が可能なので、座金を入れてからナットを締め付けてください。

吊上げイメージ

吊上げイメージ③1点吊りにて大型バックホウやクレーンで吊り上げます。管を吊り上げる際には、管に衝撃を与えないでください。また、吊り荷の下には絶対に入らないでください。

③1点吊りにてバックホウやクレーンで吊り上げます。吊り上げる際には、管に衝撃を与えないでください。また、吊り荷の下には絶対に入らないでください。

-6-■接合準備黒いマーカー②管のスピゴット側の上部には、黒いマーカー(差し込み限界線)が入っています。また、差し込む直前に滑剤を塗布してください。

①管の布設は、下流から上流に向けて行い、ソケットは上流側に向いているようにします。接合部分の砂や土は、漏水の原因になるので清掃しておいてください。

滑剤使用量の目安
呼び径（滑剤）（止水滑剤）③滑剤には、250ｇ入りと1kg入りの2種類があります。ウエスなどを用いて均等に塗布してください（下表参考）。また、別売で水に反応して凝固する止水滑剤もあります。地下水位の高い場所での使用に適しています。

塗布できる管の本数
250g入り
1kg入り

φ300

4本

16本

φ400,450

3本

12本

φ500,600

2本

8本

φ800,1000

1本4本※滑剤は、埋込ゴムジョイント式（ガスケット）の台付管の接合をなめらかにする為に使用するのですが、ゴム輪式（Ｇリング）の台付管ではゴムが滑って回転しなくなるので、滑剤は絶対に使用しないでください。

■接合方法

・φ300～600用①管の接合は、慎重に吊り下ろしを行いながら軸心を合わせ、挿入します。レバーブロック（写真）などの引き込み器具と角材・ワイヤーロープを用いて、ソケット端面が黒いマーカーにかかるまで引き込んでください。

②ワイヤーロープの控えは、数本離れた既設管にとってください。
接合作業が終わった後は、管が正しく挿入されているか確認し、問題がなければ同じ手順で管を布設してください。

-7-

・φ800,1000用①φ800,1000の管については、レバーブロックを2個使用して、管の左右外側から引き込んでください。また、ソケット端面が黒いマーカーにかかるまで引き込んでください。

②台付管の外径よりも大きな角材を使用することで、ワイヤーロープが掛けやすくなり、引き込みもしやすくなります。

③ワイヤーロープは外れないように、管にしっかりと掛けてください。

④接合作業が終わった後は、管が正しく挿入されているか確認し、問題がなければ、同じ手順で管を布設してください。

■吊り穴の穴埋め①布設完了後は吊り穴を埋めるので、止水効果が得られるポリ栓などを入れてください。

②吊り穴の外面をモルタルで仕上げて完成です。

-8-

3-6 「埋戻し」■埋戻し①埋戻しは管の布設完了後、できる限り速やかに行ってください。
②すべての管の布設が完了したら、埋戻しを開始します。
・埋戻しには、良質な材料を使用してください。掘削土が軟弱な土質であったり、埋戻しには不適格であると判断された場合には、砂等で置き換えを行ってください。
・ダンプでの埋戻し土の直接投入は、絶対にやめてください。
・埋戻し土が片寄らないように、周囲を均等に埋戻してください。
・埋戻しをしながら、ランマー等で十分な締め固めを行なってください。
③土留め壁（矢板等）を引き抜く際には、設置した台付管に当らないように十分注意してください。

管の埋戻し状況

管の埋戻し状況

良質土を使用両側を均等に埋戻し■土かぶり、土量計算①台付管の土かぶりは、路面から台付管の胴の部分（ソケットではない）までを指しています。
②台付管の最低土かぶり（舗装厚を含む）については、カタログを参考にしてください。
③現場での排出土量の計算に使用する管の断面積は、以下の表になります。ソケット部を考慮した排出土量は、カタログを参考にしてください。

土かぶり台付管本体の断面積
本体断面積
呼び名m2
VPBR-300BZ
0.146
VPBR-400BZ
0.238
VPBR-450BZ
0.300
VPBR-500BZ
0.363
VPBR-600BZ
0.496
VPBR-800BZ
0.829
VPBR-1000BZ
1.289

土かぶり図-9-