発注担当者の責務・役割

Ver.1.0

 BIM/CIM活用業務又はBIM /CIM活用工事において円滑な利活用が図られるよう、発注担当者には以下の役割が求められる。
 事業の実施に当たり、BIM/CIMを活用することによってどのような課題を解決するか、またはどのような業務の効率化を図るか等、BIM/CIMの活用目的を明確にする。
 BIM/CIMの活用目的を踏まえ、測量・調査から設計、施工、監督・検査、維持管理・更新の各段階で実施すべきBIM/CIMの活用項目を設定する。
 BIM/CIM活用目的及び活用項目の設定に当たっては、必要に応じて後工程の担当者や施設管理者等の関係者と必要な調整を図る。
 設計図書においてBIM/CIMの活用目的及び活用項目を明示する。
 BIM/CIM活用項目の確実な実施のため、BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事の各段階で適切な時期に必要な確認等を行う。なお、BIM/CIM活用項目に変更が生じた場合は、受注者と協議の上で適切に契約変更を行う。
 BIM/CIMモデルの確認及び指示を支障なく実施できるよう、受発注者双方のハードウェ
ア、ソフトウェア、通信環境が整備されていることを確認する。

発注準備（BIM/CIM活用項目の検討）
 発注担当者は、BIM/CIMの活用目的を踏まえ、業務又は工事等において実施すべきBIM/CIM活用項目について選定し、要求事項（以下、「リクワイヤメント」という。）として整理する。

Ver.1.0
BIM/CIM活用業務・活用工事の発注準備
BIM/CIM活用目的の設定

発注方式

発注者指定型 後工程におけるBIM/CIMモデルの効果的な利活用を図るため、必要に応じて後工程の担当者や施設管理者等の関係者の意見を聴取し、リクワイヤメントに反映する。
（※ここでいうリクワイヤメントは、『ICTの全面的な活用の推進に関する業務・工事の発注

成果品の貸与BIM/CIM活用項目に関する事前協議あり実施方針』に記載しているリクワイヤメントと同義である。）（※次ページに示すリクワイヤメントは標準案として示す項目であり、受注者希望型

実施内容の変更なし

設計変更

事業の目的等に応じて適宜追加・修正すること。）

 また、段階確認を行う時期が多い等、進捗管理が煩雑になるおそれがある場合において、必要に応じて段階モデル確認書を作成する。

BIM/CIM実施（変更）計画書の受領業務・工事の実施
BIM/CIM実施報告書の受領
BIM/CIM成果品の受領と検査

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

令和３年度 BIM/CIM活用業務の ﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ

Ver.1.0• リクワイヤメントはいずれも選択式。
• 詳細設計のBIM/CIM適⽤では「3次元モデル成果物作成要領」の適⽤を必須とし、以下は追加分。
R３要求事項（リクワイヤメント）※業務項⽬『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』 別紙-9、別添-1参照
実施目的（例）

適用が見込まれる場合①設計選択肢の調査（配置計画案の⽐較等）

配置計画等の事業計画をBIM/CIMモデルにより可視化し、経済性、構造性、施⼯性、環境景観 多くの関係者の下、合理的な分析・評価性、維持管理の観点から合理的に評価・分析する を実施する必要性が⾼い場合ことを⽬的とする。

②リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔等）

地質・⼟質モデルにより地質・⼟質上の課題等を容易に把握し、後⼯程におけるリスクを軽減するための対策につなげることを⽬的とする。

③対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）

対外説明において、BIM/CIMモデルにより分かりや対外説明を円滑に実施する必要性が⾼いすく事業計画を説明することにより、円滑かつ確実場合に合意形成を図ることを⽬的とする。

④概算⼯事費の算出（⼯区割りによる分割を考慮）

簡易的なBIM/CIMモデルに概算単価等のコスト情報を紐付けることで、⼯区割り範囲の概算⼯事費を速やかに把握できることを⽬的とする。

煩雑な⼯区割り作業が⾒込まれる場合⑤４Dモデルによる施⼯計画等の検討

⼯事発注時における合理的な⼯期設定、施⼯段階における円滑な受発注者協議等を⽬的とする。

施⼯条件が複雑な場合（多くの現道切り回しを順次実施する必要がある等）⑥複数業務・⼯事を統合した⼯程管理及び情報共有

複数業務・⼯事間で共有すべき情報⼜は引き継ぐべき情報を関係者間で適切に共有し、迅速かつ確 複数業務・⼯事間の調整事項が多い⼜実な合意形成を図ることにより、⼿戻りなく円滑に は合意形成を図る必要性が⾼い場合事業を実施することを⽬的とする。

後⼯程における⼿戻り（現地不整合等に伴う再検討、クレーム等による⼯事中⽌等）による影響が⼤きいと考えられる場合

令和３年度 BIM/CIM活用工事の ﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ

Ver.1.0• リクワイヤメントはいずれも選択式。
• ⼯事におけるBIM/CIM適⽤では、「３次元モデル成果物作成要領」に基づく成果品がある場合、これを⽤いた設計図書の照査、施⼯計画の検討を必須とする予定。（R4年度〜）
R３要求事項（リクワイヤメント）※⼯事項⽬『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』 別紙-10、別添-2参照
実施概要

適用が見込まれる場合「ICTの全⾯的活⽤」を実施する上での技術基①BIM/CIMを活⽤した監督・検査の効率化

準類を含めて、BIM/CIMモデルを活⽤した効必要性が⾼い場合率的な監督・検査を⾏うことを⽬的とする。
BIM/CIMモデルに変更協議に係る⽇時、箇所、②BIM/CIMを活⽤した変更協議等の省⼒化

内容等の情報を検索しやすいように関連付けることによる、変更協議の省⼒化を⽬的とする。

変更箇所が多い等により、変更協議に多くの時間を要することが⾒込まれる場合③リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔等） （※業務と同様）（※業務と同様）（※業務と同様）（※業務と同様）④対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）

【参考】 「段階モデル確認書」について

Ver.1.0

 「段階モデル確認書」とは、受発注者等の関係者間で円滑な情報交換を実施するためのプロセス、確認すべき情報及びその要件を⽰したものである。
 発注者が⽰すリクワイヤメントについて、業務⼜は⼯事の適切な時期に履⾏されていることを確認する必要性が⾼い場合において、発注者が作成するものである。
 「BIM/CIM活⽤における「段階モデル確認書」作成⼿引き【試⾏版】（案）」を参考に作成し、契約後の受発注者協議において適宜⾒直しを⾏う。
＜段階モデル確認書の概要＞＜段階モデル確認書の活⽤の流れ＞＜段階モデル確認書＞ IDM（Information Delivery Manual）
業務・⼯事を実施する際のデータ連携のプロセス、確認すべき情報やその要件を解説。

国交省＜プロセス・マップ＞ Process Map
業務・⼯事を実施する際の⼀連のプロセスにおいて、関連するプレイヤー、作業項⽬、情報確認が発⽣する場⾯をフローで整理したもの。

 発注者が「段階モデル確認書」に応じて事業を実施できるよう、これを作成するためのマニュアルを策定・公開
公開MVD

発注者

段階モデル確認書（Model View Definition）＜ﾓﾃﾞﾙﾋﾞｭｰ定義＞
IFCのデータ連携仕様を解説。

 マニュアルを参考に「段階モデル確認書」を作成
 「段階モデル確認書」に基づいた試⾏の実施依頼＜情報確認要件＞ IE（Information Exchange）
情報確認の際の要求事項を整理したもの。

ソフトウェアベンダがIDMに基づいたIFCを実装するための仕様

段階モデル確認書

受注者 「段階モデル確認書」の要件を満たす3次元データの作成・納品