3．BIM/CIMの利活用の体系

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次（1）公共調達a）発注準備（BIM/CIM活用項目の検討）b）業務・工事の公示c）選定と評価（2）プロセス監理a）BIM/CIM活用に関する事前協議b）BIM/CIM実施計画書c）ISO19650に基づく情報共有及び段階確認d）BIM/CIM実施報告書e) BIM/CIM成果品の受領と検査

Ver.1.0３．BIM/CIMの利活用の体系 目次（続き）（3）測量及び地質・土質調査a）測量、地質・土質調査におけるBIM/CIM活用目的

Ver.1.0（5）施工
a）施工におけるBIM/CIM活用目的b）設計図書の照査b）測量成果（3次元データ）作成

c）事業説明、関係者間協議c）地質・土質モデル作成d）施工方法（仮設備計画、工事用地、
計画工程表）（4）設計e) 施工管理（品質、出来形、安全管理）a）設計におけるBIM/CIM活用目的f) 既済部分検査等

b）現地踏査g) 工事完成図（主要資材情報含む）

c）関係機関との協議資料作成
d）景観設計（6）維持管理e) 図面作成、一般図a）維持管理におけるBIM/CIM活用目的

f) 図面作成、詳細図b）維持管理におけるBIM/CIM活用方法g) 附属物等の設計
h) 施工計画i) 数量計算発注担当者の責務・役割

Ver.1.0

 BIM/CIM活用業務又はBIM /CIM活用工事において円滑な利活用が図られるよう、発注担当者には以下の役割が求められる。
 事業の実施に当たり、BIM/CIMを活用することによってどのような課題を解決するか、
またはどのような業務の効率化を図るか等、BIM/CIMの活用目的を明確にする。
 BIM/CIMの活用目的を踏まえ、測量・調査から設計、施工、監督・検査、維持管理・更新の各段階で実施すべきBIM/CIMの活用項目を設定する。
 BIM/CIM活用目的及び活用項目の設定に当たっては、必要に応じて後工程の担当者
や施設管理者等の関係者と必要な調整を図る。
 設計図書においてBIM/CIMの活用目的及び活用項目を明示する。
 BIM/CIM活用項目の確実な実施のため、BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事の各段階で適切な時期に必要な確認等を行う。なお、BIM/CIM活用項目に変更が生じた
場合は、受注者と協議の上で適切に契約変更を行う。
 BIM/CIMモデルの確認及び指示を支障なく実施できるよう、受発注者双方のハードウェ
ア、ソフトウェア、通信環境が整備されていることを確認する。

発注準備（BIM/CIM活用項目の検討）
 発注担当者は、BIM/CIMの活用目的を踏まえ、業務又は工事等において実施すべきBIM/CIM活用項目について選定し、要求事項（以下、「リクワイヤメント」という。）として整理する。

Ver.1.0
BIM/CIM活用業務・活用工事の発注準備
BIM/CIM活用目的の設定

発注方式

発注者指定型 後工程におけるBIM/CIMモデルの効果的な利活用を図るため、必要に応じて後工程の担当者や施設管理者等の関係者の意見を聴取し、リクワイヤメントに反映する。
（※ここでいうリクワイヤメントは、『ICTの全面的な活用の推進に関する業務・工事の発注

成果品の貸与BIM/CIM活用項目に関する事前協議あり

実施方針』に記載しているリクワイヤメントと同義である。）（※次ページに示すリクワイヤメントは標準案として示す項目であり、受注者希望型

実施内容
の変更

なし

設計変更

事業の目的等に応じて適宜追加・修正すること。）

 また、段階確認を行う時期が多い等、進捗管理が煩雑になるおそれがある場合において、必要に応じて段階モ
デル確認書を作成する。

BIM/CIM実施（変更）計画書の受領
業務・工事の実施
BIM/CIM実施報告書の受領
BIM/CIM成果品の受領と検査

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

令和３年度 BIM/CIM活用業務の ﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ

Ver.1.0• リクワイヤメントはいずれも選択式。
• 詳細設計のBIM/CIM適⽤では「3次元モデル成果物作成要領」の適⽤を必須とし、以下は追加分。
R３要求事項（リクワイヤメント）※業務
項⽬『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』 別紙-9、別添-1参照
実施目的（例）

適用が見込まれる場合①設計選択肢の調査（配置計画案の⽐較等）

配置計画等の事業計画をBIM/CIMモデルにより可視化し、経済性、構造性、施⼯性、環境景観 多くの関係者の下、合理的な分析・評価
性、維持管理の観点から合理的に評価・分析する を実施する必要性が⾼い場合ことを⽬的とする。

②リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔等）

地質・⼟質モデルにより地質・⼟質上の課題等を容易に把握し、後⼯程におけるリスクを軽減するための対策につなげることを⽬的とする。

③対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）

対外説明において、BIM/CIMモデルにより分かりや対外説明を円滑に実施する必要性が⾼い
すく事業計画を説明することにより、円滑かつ確実場合に合意形成を図ることを⽬的とする。

④概算⼯事費の算出（⼯区割りによる分割を考慮）

簡易的なBIM/CIMモデルに概算単価等のコスト情報を紐付けることで、⼯区割り範囲の概算⼯事
費を速やかに把握できることを⽬的とする。

煩雑な⼯区割り作業が⾒込まれる場合⑤４Dモデルによる施⼯計画等の検討

⼯事発注時における合理的な⼯期設定、施⼯段
階における円滑な受発注者協議等を⽬的とする。

施⼯条件が複雑な場合（多くの現道切り回しを順次実施する必要がある等）⑥複数業務・⼯事を統合した⼯程管理及び情報共有

複数業務・⼯事間で共有すべき情報⼜は引き継ぐべき情報を関係者間で適切に共有し、迅速かつ確 複数業務・⼯事間の調整事項が多い⼜
実な合意形成を図ることにより、⼿戻りなく円滑に は合意形成を図る必要性が⾼い場合事業を実施することを⽬的とする。

後⼯程における⼿戻り（現地不整合等に伴う再検討、クレーム等による⼯事中⽌等）による影響が⼤きいと考えられる場合

令和３年度 BIM/CIM活用工事の ﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ

Ver.1.0• リクワイヤメントはいずれも選択式。
• ⼯事におけるBIM/CIM適⽤では、「３次元モデル成果物作成要領」に基づく成果品がある場合、これを⽤いた設計図書の照査、施⼯計画の検討を必須とする予定。（R4年度〜）
R３要求事項（リクワイヤメント）※⼯事
項⽬『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』 別紙-10、別添-2参照
実施概要

適用が見込まれる場合「ICTの全⾯的活⽤」を実施する上での技術基①BIM/CIMを活⽤した監督・検査の効率化

準類を含めて、BIM/CIMモデルを活⽤した効必要性が⾼い場合率的な監督・検査を⾏うことを⽬的とする。
BIM/CIMモデルに変更協議に係る⽇時、箇所、②BIM/CIMを活⽤した変更協議等の省⼒化

内容等の情報を検索しやすいように関連付けることによる、変更協議の省⼒化を⽬的とする。

変更箇所が多い等により、変更協議に多くの時間を要することが⾒込まれる場合③リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔等） （※業務と同様）（※業務と同様）（※業務と同様）（※業務と同様）④対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）

【参考】 「段階モデル確認書」について

Ver.1.0

 「段階モデル確認書」とは、受発注者等の関係者間で円滑な情報交換を実施するためのプロセス、確認すべき情報及びその要件を⽰したものである。
 発注者が⽰すリクワイヤメントについて、業務⼜は⼯事の適切な時期に履⾏されていることを確認する必要性が⾼い場合において、発注者が作成するものである。
 「BIM/CIM活⽤における「段階モデル確認書」作成⼿引き【試⾏版】（案）」を参考に作成し、契約後の受発注者協議において適宜⾒直しを⾏う。
＜段階モデル確認書の概要＞＜段階モデル確認書の活⽤の流れ＞＜段階モデル確認書＞ IDM（Information Delivery Manual）
業務・⼯事を実施する際のデータ連携のプロセス、確認すべき情報やその要件を解説。

国交省＜プロセス・マップ＞ Process Map
業務・⼯事を実施する際の⼀連のプロセスにおいて、関連するプレイヤー、作業項⽬、情報確認が発⽣する場⾯をフローで整理したもの。

 発注者が「段階モデル確認書」に応じて事業を実施できるよう、これを作成するためのマニュアルを策定・公開
公開

MVD

発注者

段階モデル
確認書

（Model View Definition）＜ﾓﾃﾞﾙﾋﾞｭｰ定義＞
IFCのデータ連携
仕様を解説。

 マニュアルを参考に「段階モデル確認書」を作成
 「段階モデル確認書」に基づいた試⾏の実施
依頼＜情報確認要件＞ IE（Information Exchange）
情報確認の際の要求事項を整理したもの。

ソフトウェアベンダがIDMに基づいたIFCを実装するための仕様

段階モデル
確認書

受注者

 「段階モデル確認書」の要件を満たす3次元データの作成・納品

業務・工事の公示 発注担当者は、BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事の発注に当たり、供用開始時期、業務や工事の難易度、事業の実施に当たっての課題その他の条件を勘案の上、適切な発注方式を選定する。
 設計図書においてリクワイヤメントを明記し、項目、目的、主に適用する基準・要領等を明記する。また、段階モ
デル確認書を作成した場合は、段階モデル確認書を設
計図書に添付する。
 前工程において作成したBIM/CIMモデルが存在しており、後工程の業務又は工事における有効活用が見込まれる場合、当該BIM/CIMモデルが存在することを設計図書に明記した上で、発注者指定によりBIM/CIM活用業務
又はBIM/CIM活用工事として発注することを検討する。
（※特記仕様書の記載例については、『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』 別紙-9、別紙-10を参照。）

Ver.1.0
BIM/CIM活用業務・活用工事の発注準備
BIM/CIM活用目的の設定

発注方式

発注者指定型

受注者希望型業務・工事の発注

成果品の貸与BIM/CIM活用項目に関する事前
協議
あり

実施内容
の変更

なし

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書の受領
業務・工事の実施
BIM/CIM実施報告書の受領
BIM/CIM成果品の受領と検査

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

【参考】 『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』別紙（BIM/CIM関係）
Ver.1.0

 国交省が推進するi-Constructionのトップランナー施策「ICTの全⾯的な活⽤」に関する対象⼯種や積算、発注
⽅法、評価等の実施⽅針を規定。
 H28年に策定、H29年にBIM/CIMに関する記載を追加し、ICT施⼯⼯種を順次拡⼤。
 R3年には「砂防⼟⼯」、「構造物⼯（試⾏）」を新規策定。

（別紙１～２８）

http://www.mlit.go.jp/sogoseis
aku/constplan/sosei_constpla
n_tk_000031.html
令和３年３⽉

別紙－１ ＵＡＶ等を⽤いた公共測量実施要領
別紙－２ ⼟⼯の３次元設計実施要領
別紙－３ (1) ３次元ベクトルデータ作成業務実施要領
別紙－３ (2) ３次元設計周辺データ作成業務実施要領
別紙－４ ＩＣＴ活⽤⼯事（⼟⼯）実施要領
別紙－５ ＩＣＴ活⽤⼯事、BIM/CIM活⽤業務・⼯事の⾒積り書の依頼について
別紙－６ ＩＣＴ活⽤⼯事（⼟⼯）積算要領
別紙－７ ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯）実施要領
別紙－８ ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯）積算要領
赤字：BIM/CIM関係で別紙－９ BIM/CIM活⽤業務実施要領
別紙－１０ BIM/CIM活⽤⼯事実施要領
主に使用するもの
別紙－１１ ＩＣＴ活⽤⼯事（河川浚渫）実施要領
別紙－１２ ＩＣＴ活⽤⼯事（河川浚渫）積算要領
別紙－１３ 定期点検における点検⽀援技術活⽤業務実施要領
別紙－１４ ＩＣＴ活⽤⼯事（河床等掘削）積算要領
別紙－１５ ＩＣＴ活⽤⼯事（作業⼟⼯（床掘））実施要領
別紙－１６ ＩＣＴ活⽤⼯事（作業⼟⼯（床掘））積算要領
別紙－１７ ＩＣＴ活⽤⼯事（付帯構造物設置⼯）実施要領
別紙－１８ ＩＣＴ活⽤⼯事（付帯構造物設置⼯）積算要領
別紙－１９ ＩＣＴ活⽤⼯事（法⾯⼯）実施要領
別紙－２０ ＩＣＴ活⽤⼯事（法⾯⼯）積算要領
別紙－２１ ＩＣＴ活⽤⼯事（地盤改良⼯）実施要領
別紙－２２ ＩＣＴ活⽤⼯事（地盤改良⼯)（安定処理）積算要領
別紙－２３ ＩＣＴ活⽤⼯事（地盤改良⼯)（中層混合処理）積算要領
別紙－２４ ＩＣＴ活⽤⼯事（地盤改良⼯（スラリー撹拌⼯））積算要領
別紙－２５ ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））実施要領
別紙－２６ ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯）（切削オーバーレイ⼯））積算要領
別紙－２７ ＩＣＴ活⽤⼯事（砂防⼟⼯）積算要領
別紙－２８ ＩＣＴ活⽤⼯事（構造物⼯）実施要領（試⾏）
別添－１ BIM/CIM活⽤業務におけるBIM/CIMモデルを活⽤した検討内容の記載例
別添－２ BIM/CIM活⽤⼯事におけるBIM/CIMモデルを活⽤した検討内容の記載例
別添－３ BIM/CIM実施計画書、実施報告書
別記様式－１ （⼟⼯）【ICT施⼯技術の活⽤】
別記様式－２ （舗装）【ICT施⼯技術の活⽤】
別記様式－３ （河川浚渫）【ICT施⼯技術の活⽤】
別記様式－４ （舗装修繕）【ICT施⼯技術の活⽤】

【参考】 『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』別紙（BIM/CIM関係）
Ver.1.0

別紙－１

ＵＡＶ等を⽤いた公共測量実施要領

 主に地図を作成するための測量を行う場合の実施方法、特記仕様書の記載例等について記載。
別紙－３ (1) ３次元ベクトルデータ作成業務実施要領
 主に設計等の後工程における地形モデル等の作成につなげるための測量を行う場合の実施方法、特記仕様書の記載例等について記載。
別紙－３ (2) ３次元設計周辺データ作成業務実施要領
 主に詳細設計において補足測量を行う場合の実施方法、特記仕様書の記載例等について記載。

【参考】 『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』別紙（BIM/CIM関係）
Ver.1.0

別紙－９ BIM/CIM活⽤業務実施要領
別添－１ BIM/CIM活⽤業務におけるBIM/CIMモデルを活⽤した検討内容の記載例
 別紙-9はBIM/CIM活用業務の実施方法、特記仕様書の記載例等について記載。
 別添-1は別紙-9の特記仕様書の記載例のうち、リクワイヤメント関係を詳述したもの。
別紙－１０ BIM/CIM活⽤⼯事実施要領
別添－２ BIM/CIM活⽤⼯事におけるBIM/CIMモデルを活⽤した検討内容の記載例
 別紙-10はBIM/CIM活用工事の実施方法、特記仕様書の記載例等について記載。
 別添-2は別紙-10の特記仕様書の記載例のうち、リクワイヤメント関係を詳述したもの。
別添－３ BIM/CIM実施計画書、実施報告書
 BIM/CIM実施計画書、実施報告書の記載例。別紙-9、別紙-10に基づき適用する。
別紙－５ ICT活⽤⼯事、BIM/CIM活⽤業務・⼯事の⾒積り書の依頼について
 BIM/CIM活用業務・工事の見積り書の書式。別紙-9、別紙-10に基づき適用する。

選定と評価 発注担当者は、業務においてリクワイヤメントを特に指定していない受注者希望型のプロポーザル方式又は総合評価落札方式、工事における総合評価落札方式において、受注者がBIM/CIMの活用を提案した場合、業務や工事の難易度、事業の実施に当たっての課題その他の条件を勘案の上、適切に評価する。

Ver.1.0
BIM/CIM活用業務・活用工事の発注準備
BIM/CIM活用目的の設定

発注方式

発注者指定型

受注者希望型業務・工事の発注

成果品の貸与BIM/CIM活用項目に関する事前
協議
あり

実施内容
の変更

なし

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書の受領
業務・工事の実施
BIM/CIM実施報告書の受領
BIM/CIM成果品の受領と検査

BIM/CIM活用業務・工事の流れBIM/CIM活用に関する事前協議 発注担当者は、業務又は工事の着手に先立ち、前工程において作成した3次元データ等がある場合、どの範囲のものがどのような目的で作成されたものか、「BIM/CIM
モデル作成 事前協議・引継書シート」等により把握した上で、適切に受注者に貸与する。
 その上で、BIM/CIMの活用に関する事前協議を実施する。事前協議においては、BIM/CIMの活用目的、モデル作成の範囲及び詳細度、モデルの段階確認の時期、使用するソフトウェア、情報共有環境、ファイル形式、電子
成果品の納品方法等について決定する。
 事前協議の結果としてBIM/CIM活用項目に変更が生じた場合、受注者と協議の上で適切に契約変更を行う。

Ver.1.0
BIM/CIM活用業務・活用工事の発注準備
BIM/CIM活用目的の設定

発注方式

発注者指定型

受注者希望型業務・工事の発注

成果品の貸与BIM/CIM活用項目に関する事前
協議
あり

実施内容
の変更

なし

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書の受領
業務・工事の実施
BIM/CIM実施報告書の受領
BIM/CIM成果品の受領と検査

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

【参考】 「BIM/CIMモデル作成 事前協議・引継書シート」について

Ver.1.0

 「BIM/CIMモデル作成 事前協議・引継書シート」とは、後工程において適切に活用できるよう、各段階で作成するBIM/CIMモデルの目的、種類（地形モデル、構造物
モデル等）、詳細度、座標系、留意点等を記載するものである。
 BIM/CIM活用業務又は工事において受注者が納品するものであり、後工程で有効活用できるよう、発注者が適切に管理・運用することが重要となる。
段階 ※事前協議時／納品時の別記入日（年月日）
基本情報
業務・工事名測量
事前協議時
平成28年8月1日

納品時
平成28年12月25日

地質・土質
事前協議時
納品時
平成28年10月1日
平成29年2月28日△△道路地質調査業
務
平成28年8月1日～平 平成28年8月1日～平 平成28年10月1日～
成28年12月25日
成28年12月25日
平成29年2月28日
調査課
調査課
調査課
AAA
AAA
AAA
△△道路測量業務△△道路測量業務△△道路地質調査業
務
平成28年10月1日～
平成29年2月28日
調査課
BBB

予備設計
事前協議時
納品時
平成29年6月1日
平成30年3月31日

詳細設計
事前協議時
納品時
平成30年5月1日
平成31年3月31日●●トンネル予備設計 ●●トンネル予備設計 ●●トンネル詳細設計 ●●トンネル詳細設計

平成29年6月1日～平 平成29年6月1日～平 平成30年5月1日～平 平成30年5月1日～平成30年3月31日
成30年3月31日
成31年3月31日
成31年3月31日
発注者
担当課
調査課
調査課
調査課
調査課
職員
BBB
BBB
CCC
CCC
（株）△△コンサルタン （株）△△コンサルタン （株）△△コンサルタン （株）△△コンサルタン
受注者
会社名○○測量株式会社○○測量株式会社
××地質(株)××地質(株)
ト
ト
ト
ト
技術者
XXXX
XXXX
YYYY
YYYY
YYYY
YYYY
YYYY
YYYY
世界測地系2011-7
世界測地系2011-7
世界測地系2011-7
世界測地系2011-7
世界測地系2011-7
世界測地系2011-7
世界測地系2011-7
世界測地系2011-7
座標系
系、T.P.
系、T.P.
系、T.P.
系、T.P.
系、T.P.
系、T.P.
系、T.P.
系、T.P.
・地盤（地質）データ確 ・地盤（地質）データ確・景観検討・意匠検討 ・景観検討・意匠検討
・景観性確認・評価検 ・景観性確認・評価検認
認・地盤（地質）データ確 ・地盤（地質）データ確モデル作成・更新の目的（想定した活用策、導入効 討
・軟弱地盤解析・検討 ・軟弱地盤解析・検討
討・協議・説明用の合意 ・協議・説明用の合意
認
認
果など）
・数量計算
・情報化施工データ作 ・情報化施工データ作 ・数量計算
形成資料作成形成資料作成・協議・説明用の合意 ・協議・説明用の合意
成成・数量計算・図面確認 ・数量計算・図面確認
形成資料作成形成資料作成の省力化の省力化
作成データ・モデルの概要
測量データ
新規／更新／未更新
新規
新規
未更新
未更新
未更新
未更新
/SURVEY/CHIKEI/OT /SURVEY/CHIKEI/OT/SURVEY/CHIKEI/OT /SURVEY/CHIKEI/OT /SURVEY/CHIKEI/OT /SURVEY/CHIKEI/OT
格納フォルダ名
HRS
HRS
HRS
HRS
HRS
HRS
作成ソフトウェア
○○○○
○○○○
◇◇◇◇
◇◇◇◇
ファイル形式
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
単位
m
m
m
m
地形モデル
新規／更新／未更新
未更新
未更新
未更新
未更新
/CIM/CIM_MODEL/L /CIM/CIM_MODEL/L /CIM/CIM_MODEL/L /CIM/CIM_MODEL/L
格納フォルダ名
ANDSCAPING
ANDSCAPING
ANDSCAPING
ANDSCAPING
ﾜｲﾔﾌﾚｰﾑ/ｻｰﾌｪｽ/ｿﾘｯﾄﾞ
サーフェス
サーフェス
サーフェス
サーフェス
地図情報レベル250, 地図情報レベル250, 地図情報レベル250, 地図情報レベル250,
詳細度（縮尺・ピッチ）
100点/m2
100点/m2
100点/m2
100点/m2
作成ソフトウェア
◎◎◎◎
◎◎◎◎
◎◎◎◎
◎◎◎◎
J-LandXML及びｘｘ形 J-LandXML及びｘｘ形 J-LandXML及びｘｘ形 J-LandXML及びｘｘ形
ファイル形式
式
式
式
式
単位
m
m
m
m

工期

BIM/CIMモデル作成 事前協議・引継書シートの記載例（一部）BIM/CIM実施計画書
 発注担当者は、受注者が事前協議の結果を踏まえて作成する「BIM/CIM実施計画書」の提出を受けて、記載内容を確認する。なお、事前協議の結果と不整合がある場
合は、BIM/CIM実施計画書の修正を指示する。
 BIM/CIMモデルを活用した検討を実施する上で、
BIM/CIM活用項目の追加又は変更を指示しようとする
場合は、受注者と協議の上で「BIM/CIM実施（変更）計
画書」の提出を求めるとともに、必要に応じて契約変更を行う。

Ver.1.0
BIM/CIM活用業務・活用工事の発注準備
BIM/CIM活用目的の設定

発注方式

発注者指定型

受注者希望型業務・工事の発注

成果品の貸与BIM/CIM活用項目に関する事前
協議
あり

実施内容
の変更

なし

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書の受領
業務・工事の実施
BIM/CIM実施報告書の受領
BIM/CIM成果品の受領と検査

BIM/CIM活用業務・工事の流れBIM/CIM実施計画書の記載例（構成のみ）＜BIM/CIM実施計画書＞
1. 業務もしくは工事の概要
2. 検討体制
2.1 BIM/CIM担当技術者
2.2 体制組織図
3. 工程表
4. BIM/CIMを活用した検討等
4.1 実施項目
4.2 BIM/CIMモデルの作成及び更新
4.3 BIM/CIMモデルを活用した検討
4.4 使用するソフトウェア、オリジナルデータの種類
4.5 情報共有システム
5.

BIM/CIMモデルを活用した契約図書の照査（※記載例の詳細については、 『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』別添-3を参照。）

Ver.1.0

ISO19650に基づく情報共有及び段階確認：情報共有システムの活用
 国際規格のISO19650において、多くの関係者が参加するプロジェクトにおけるデータ管理の標準的な方法と手順が示されている。

Ver.1.0

BIM/CIM活用業務・活用工事の発注準備
BIM/CIM活用目的の設定

発注方式

 国土交通省では、ISO19650に則り、「土木工事等の情報共有システム活用ガイドライン」において、契約単位でのデータ管理の具体的な運用方法を示している。

発注者指定型

受注者希望型業務・工事の発注

成果品の貸与 発注担当者は、BIM/CIMモデルの確認に当たっては、
情報共有システムを積極的に活用し、円滑かつ効率的な情報共有、段階確認に努める。
 なお、各情報共有システムの3 次元データ等表示機能については、全てのBIM/CIMソフトウェアに対応している訳ではないため、情報共有システムをデータ共有用に留めて3次元データの確認等を各担当者のＰＣで行う等、詳細な運用方法はBIM/CIMの活用に関する受発注者の事前協議にて決定する。

BIM/CIM活用項目に関する事前
協議
あり

実施内容
の変更

なし

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書の受領
業務・工事の実施
BIM/CIM実施報告書の受領
BIM/CIM成果品の受領と検査

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

ISO19650に基づく情報共有及び段階確認
BIM/CIMの作業状況に応じたデータ管理
 共通データ環境（CDE︓ Common Data Environment ）は、多くの関係者が参加するプロジェクトにおけるデータ管理の「標準的な⽅法と⼿順」（ISO19650-1）
 ISOではデータ管理に関する⼤まかな考え⽅が⽰されているのみであり、具体的な運⽤については、各国において個別検討が必要。
 「⼟⽊⼯事等の情報共有システム活⽤ガイドライン」において、契約単位でのデータ管理の具体的な運⽤⽅法を⽰している。
CDEの各プロセスの概要及び担当

情報共有のイメージ「CDEのプロセス」

Ver.1.0

土木工事等の情報共有システム活用ガイドラインに基づくデータ管理
Ver.1.0【BIM/CIMモデルの共有・確認・承認等のデータ管理のポイント】

・業務着⼿時の受発注者協議により、BIM/CIMモデル等の確認時期、確認事項等を決定。
それに基づき業務を実施し、確認結果を記録として残し、⼿戻りなく業務を実施。
・情報共有システムではフォルダ構成を任意に設定可能。そのため、ISO19650のCDEプロセスに沿った形で、電⼦納品システムとの連携を考慮したフォルダ構成によるデータ管理⽅法を提⽰。
（例）設計業務において受発注者間にて共有される情報
第3階層

第4階層（打合せ）

作業中

―

―

―

業務着⼿時

データ連携・
実施計画書の承認

・BIM/CIM実施計画書
・前段階にて作成されたBIM/CIMモデル

中間報告（第１回）

設計条件の確認

・設計条件確認のためのBIM/CIMモデル

中間報告（第２回）

関係者協議

・関係者協議のためのBIM/CIMモデル

中間報告（第３回）

設計照査

・設計照査の根拠となるBIM/CIMモデル（構造細⽬の照査等）

中間報告（第４回）

施⼯計画の確認

・施⼯計画確認のためのBIM/CIMモデル

完了報告時

最終成果物（契約図書）、リ
クワイヤメント要求事項）の確
認・3次元モデル成果物
・リクワイヤメントにて要求されるBIM/CIMモデル（4D・数量算出 等）

共 有

確定情報

段階確認

共有される項⽬

確定情報に保存されたデータが最終成果物として電⼦納品される想定（中間報告時のBIM/CIMモデルが電⼦納品対象である場合、その時点で「確定情報」に移⾏可能）情報共有システムのフォルダ構成例

Ver.1.0

フォルダ
第1階層

第2階層

第3階層

BIMCIM

〇〇詳細
設計業務

作業中

編集可能者

任意

作業に必要となる各データ

任意

前段階における確定情報の全データ

受注者
受注者が指名
した設計者
発注者
受注者

第4階層
チームＡ
チームＢ

共有

格納データ
第5階層

※チームは、業務に応じて適宜追加する。

Rev0（業務着⼿時）
Rev1（設計条件確認）

BIM/CIMモデルのみでなく、段階確認時に使⽤した資料⼀式

Rev2（関係者協議）
Rev3（設計照査）
Rev4（施⼯計画確認）※段階確認内容はサンプル、業務に応じて適宜追加する。
確定
情報

DOCUMENTBIMCIM_MODEL－LANDSCAPING「BIM/CIM モデル等電⼦納品要領（案）及び同解説」参照

GEOLOGICAL

完了検査⽤に「共有」から「確定情報」に移⾏したデータが最終成果物として電⼦納品される

INTEGRATED_MODELALIGNMENT_GEOMETRY
STRUCURAL_
MODEL（サブフォルダ）

MODEL_IMAGE（サブフォルダ）

REQUIREMENT（サブフォルダ）

BIM/CIMモデル及び関連する資料⼀式（Rev5（完了検査））【例】設計－施⼯間の情報連携を⽬的とした４次元モデル、過密配筋
照査箇所の３次元モデル〇〇⼯事

オンライン電⼦納品システムにて電⼦成果品におけるICONフォルダ内のBIM/CIMデータフォルダと連携

発注者
受注者

BIM/CIM実施報告書
 発注担当者は、成果品の受領に先立ち、BIM/CIM実施
報告書を確認する。
 具体的には、「BIM/CIM実施計画書」（「BIM/CIM実施（
変更）計画書」がある場合は当該「BIM/CIM実施（変更）計画書」）によりBIM/CIM活用項目を確認するとともに、
BIM/CIM活用項目の履行結果が「BIM/CIM実施報告書」に記載されていることを確認する。

Ver.1.0
BIM/CIM活用業務・活用工事の発注準備
BIM/CIM活用目的の設定

発注方式

発注者指定型

受注者希望型業務・工事の発注

成果品の貸与BIM/CIM活用項目に関する事前
協議
あり

実施内容
の変更

なし

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書の受領
業務・工事の実施
BIM/CIM実施報告書の受領
BIM/CIM成果品の受領と検査

BIM/CIM活用業務・工事の流れBIM/CIM実施報告書の記載例（構成のみ）＜BIM/CIM実施報告書＞
1. 成果物
1.1 成果物一覧
1.2 成果物の納品ファイル形式及び閲覧方法
2. BIM/CIMモデルを活用した検討の実施概要
3. 創意工夫内容
4. BIM/CIM活用効果
5. 基準要領に関する改善提案
6. ソフトウェアへの技術開発提案事項（※記載例の詳細については、『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』別添-3を参照。）

Ver.1.0

BIM/CIM成果品の受領と検査
 発注担当者は、BIM/CIM成果品を受領した場合は、特記仕様書に記載したBIM/CIM成果品が『BIM/CIMモデル等
電子納品要領（案）及び同解説』に基づき納品されていることを確認する。
 受発注者間での協議により決定したソフトのバージョンで適切に納品されていることを確認するとともに、BIM/CIM
活用の成果及びBIM/CIMモデルが適切に格納されていること、属性情報及び参照資料のリンク切れが発生していないこと等を確認する。

Ver.1.0
BIM/CIM活用業務・活用工事の発注準備
BIM/CIM活用目的の設定

発注方式

発注者指定型

受注者希望型業務・工事の発注

成果品の貸与BIM/CIM活用項目に関する事前
協議
あり

実施内容
の変更

なし

設計変更

＜BIM/CIM成果品の標準例※＞
 BIM/CIMモデルデータ
 BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施（変更）計画書

BIM/CIM実施（変更）計画書の受領
業務・工事の実施

 BIM/CIM実施報告書
 BIM/CIMモデル作成 事前協議・引継書シート
 BIM/CIMモデル照査時チェックシート（※『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』別紙-9、別紙-10による。）

BIM/CIM実施報告書の受領
BIM/CIM成果品の受領と検査

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

【参考】 BIM/CIMモデル等電子納品要領（案）及び同解説に基づくフォルダ構成
Ver.1.0

 BIM/CIMモデル等電子納品要領に基づくBIM/CIMデータフォルダの構成は以下のとおり。
【

主

な

構

成

】

基本事項
成果品の作成成果品の作成内容

BIMCIM

BIMCIM_MODEL

納品媒体
成果品の照査対応ソフトウェア
REQUIREMENT

特別な検討のために作成した
BIM/CIMモデル

測量におけるBIM/CIM活用目的

Ver.1.0

 BIM/CIMで用いる地形モデルを新たに作成するため、面的に3次元計測する測量手法が用いられる。
 測量業務を実施する目的（概略設計、予備設計、詳細設計における3次元データを活用した検討）に応じて、地形モデルに必要となる範囲や精度が異なるため、所要の精度を満たす地形モデルを作成する必要がある。
 面的に3次元計測を行う測量手法には複数種類の手法が存在するが、各測量手法
は得手不得手があることから、目的に応じた測量手法の使い分けや、組み合わせが必要である。
 3次元測量は、「国土交通省公共測量作業規程」及び「マニュアル」に規定する手法
で行い、所定の精度管理を行うことが必要である。複数の測量手法を組み合わせる
場合には、それぞれの要求精度を考慮して利用する。

地質・土質調査におけるBIM/CIM活用目的

Ver.1.0 地質・土質モデルを作成することによって、本体構造物と地質・土質構成等における位置関係を立体的に把握することで、関係者間での地質・土質調査成果に対するイ
メージや地質・土質上の課題等を容易に共有することができる。そのため、追加すべき補足調査や計画立案に関する検討を円滑に進めることが期待できる。
 地質・土質モデルは、各事業の特性や測量・調査、設計、施工、検査及び維持管理
・更新における各事業段階で使用目的が異なるため、モデルの種類ごとの特性に留意し、目的に応じたモデルを選択する。
 地質・土質モデルを次の段階に継承する場合は、モデルの作成や更新、追加の方
針、モデルの品質等の引き継ぐ情報の記録方法について検討する必要がある。

設計におけるBIM/CIM活用目的
 発注担当者は、設計業務においてBIM/CIM活用項目を設定する場合は、前工程で作成された3次元データ及び当該業務で作成するBIM/CIMモデルを適切に活用し、当該工程だけでなく後工程（設計、積算、施工、維持管理、更新）で活用することも念頭に置き、特記仕様書等においてリクワイヤメントとして明示する。
 受注者は、技術的能力を活用しながら、技術基準を踏まえ、特記仕様書等に示されたリクワイヤメントの実施及びBIM/CIMモデルの作成を行う。
 なお、国土交通省の一般土木工事、鋼橋上部工事に係る詳細設計については、原則として『3次元モデル成果物作成要領（案）』によることとしているが、当該要領は工事において設計意図の伝達・設計照査・施工計画・工事検査に活用する等の目的を達成するための最小限の仕様を定めたものであり、次頁以降に示す3.4.2～
3.4.9の全てのBIM/CIM活用項目の実施を求めるものではない。
 3.4.2～3.4.9を参考にしつつ、発注担当者は当該要領の上乗せ分として実施する
BIM/CIM活用項目を検討するとともに、受注者は自らの業務の効率化のための
BIM/CIM活用を図ること。

Ver.1.0【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

Ver.1.0【⽬的】
3次元モデル成果物作成要領（案）は、⼯事における契約図書を従来どおり2次元図⾯とすることを前提として、設計品質の向上に資するとともに、後⼯程において契約図書に準じて3次元モデルを活⽤できるよう、詳細設計業務における3次元モデル成果物の作成⽅法及び要件を⽰すことを⽬的とする。
・本要領は、2次元図⾯による⼯事契約を前提としており、詳細設計の最終成果物として3次元モデルだけでなく2次元図⾯の作成も求めることから、2次元図⾯の全ての情報を3次元モデルとして作成するのではなく、本要領に基づくBIM/CIMの活⽤⽬的を達成するために必要となる最⼩限の仕様を3次元モデルとして作成することを求める。
・単に3次元モデル成果物の要件を定めるだけでなく、設計当初から3次元モデルを作成し、関係者協議、受発注者による設計確認、設計照査を実施の上、最終的な3次元モデル
成果物につなげるための基本的な作成⽅法を提⽰する。
・数量算出における3次元モデルの活⽤については、受注者の任意とする。
【対象⼯種】
令和２年度の適⽤範囲は、「CIM導⼊ガイドライン（案）」における橋梁編、トンネル編、⼟⼯編、河川編（樋⾨・樋管）を対象とする。来年度以降、適⽤範囲を順次拡⼤する。

【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

Ver.1.0＜契約図書（2次元図⾯）の作成＞○2次元図⾯は、3次元モデルからの切り出し、または投影して作成した2次元形状データを元に、⼨法線や注記情報を加えて作成する。
「3次元モデル成果物作成要領（案）」適⽤範囲

切り出して作成

切り出して作成

3次元モデル（詳細度300）

3次元モデルに2次元図⾯の切り出し位置を明⽰
3次元CAD・BIM/CIMソフトウェアで作成

2次元図⾯
3次元CADの機能で作成
2次元CADで作成

【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

Ver.1.0【詳細度】
本要領が定める3次元モデル成果物の詳細度は、300を基本とする。ただし、業務途中で段階的に作成される3次元モデルの詳細度はこの限りではない。
3次元モデル成果物の詳細度は300とするが、設計照査に必要な項⽬として挙げられている項⽬の検討のため、より詳細度の⾼いモデル作成が必要となる場合等はこの限りでない。なお、設計照査に使⽤した3次元モデルは検討結果として成果品の対象とする。
＜例＞詳細度400であるコンクリート構造物内部の鉄筋やPC鋼材・シース等は、過密鉄筋となる箇所やPC鋼材の定着部周辺の鉄筋についての照査が必要となるため、該当部分の鉄筋等を3次元モデルを作成し、⼲渉等について設計照査を⾏う。
【⼨法、注記等】
3次元モデル成果物への⼨法線、注記等の付与は必須でない。
契約図書として必要となる⼨法・注記等は、2次元図⾯に付与して、必要な情報を後⼯程へ伝達することが基本となる。
ただし、建築限界範囲、⽤地境界等の後⼯程に引き継ぐべき設計条件等については、3次元空間上に（⾊分け等により）視認可能な状態で明⽰するとともに、必要に応じて属性情報を付与することが望ましい。

（例）建築限界の明⽰

【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

Ver.1.0【属性情報】
3次元モデル成果物に付与する属性情報は、4段階に階層分けを⾏う。なお、部材（階層4 ）への属性情報の付与は、対象となる部材によって任意とする。ただし、発注者によるリク
ワイヤメントに応じて、必要となる部材に対してそれぞれ属性情報を付与する場合もある。
３次元モデルに直接付与する属性情報は、2次元図⾯の注記情報である名称、判別情報、規格・仕様とする。その他の属性情報は任意とする。
基本属性情報の階層
階層
階層1
階層2
階層3
階層4

階層分け
の対象
構造全体
構造体
構成要素
部材

定義

付与

構造物の分類（橋梁、⼭岳トンネル、道路、樋⾨・樋管 等）⼯種に相当する構成要素の集合体
主部材等に相当する部材要素の集合体
部品等に相当する最⼩の階層

必須
必須
必須
任意

階層分けした属性情報の付与機能がないソフトウェアにおいては、階層毎に属性情報を付与することができないため、１つの構造体・構成要素・部材に対して、各階層の属性情報を各々付与してもよいこととする。

【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

Ver.1.0

橋梁詳細設計におけるオブジェクト分類・属性情報の付与例【階層1】(モデル全体)
名称︓橋梁
判別情報︓〇〇橋【階層2】
名称︓上部構造判別情報︓①
規格、仕様︓－（省略）

【階層3】
名称︓主桁
判別情報︓G1（部材番号）
規格、仕様︓－（省略）【階層4】
名称︓上フランジ
判別情報︓－（省略）
規格、仕様︓SM490YB【階層4】
名称︓ウェブ
判別情報︓－（省略）
規格、仕様︓SM490YB【階層4】
名称︓下フランジ
判別情報︓－（省略）
規格、仕様︓SM490YB

【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

Ver.1.0【後⼯程における3次元モデル成果物の活⽤場⾯（想定）】
本要領に準拠して作成される3次元モデル成果物は、後⼯程において以下のような活⽤場⾯が考えられる。
（１）⼯事において考えられる活⽤場⾯
1）設計意図の伝達・設計照査・施⼯計画・⼯事検査に活⽤
2）設計時に作成した２次元図⾯の３次元化により、ICT活⽤⼯事において活⽤可能（２）維持管理において考えられる活⽤場⾯（※道路の場合）
1）点検計画の策定（⽴体的な構造形状と周辺地形をもとに、⾜場の設置、作業⾞の配置、点検箇所へのアプロー
チ、狭隘箇所の点検⽅法等の検討に活⽤）2）関係者協議（点検や補修⼯事等の関係者協議に活⽤）
3）点検作業や補修⼯事における安全確認（第三者被害防⽌措置、地下埋設物の破損対策などの必要な安全対策の検討に活⽤）

4）資料の⼀元管理（3次元モデルをプラットフォームとして、構造物に施⼯記録や点検記録（写真、スケッチ等）を紐づけて管理し、検索性を向上）

5）点検作業の効率化（3次元プラットフォームで⼀元管理された情報をタブレットに保管し、点検作業に必要な資料を閲覧）

6）点検結果の可視化（損傷を3次元モデルに⼊⼒し、3次元で可視化する（損傷図の3次元化）
7）損傷原因の究明（点検結果の可視化により、損傷と構造物の位置関係が明確になる）
8）ロボット点検（ロボット点検の実施⽅法の検討や、点検で撮影した膨⼤な写真等の管理に活⽤）設計におけるBIM/CIM活用（現地踏査）＜築堤・護岸の例＞
 活用内容：貸与資料を基に、現況施設の状況、予定地周辺の河川の状況、地形、
地質、近接構造物及び土地利用状況、河川の利用形態等を把握し、合わせて工事
用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況をBIM/CIMモデルを活用して把握、整理する。
 活用方法：現地踏査で把握した情報を地形モデル等に反映し3次元的に確認するとともに、これらの情報を後工程に引き継ぐ。

Ver.1.0

設計におけるBIM/CIM活用（現地踏査）＜築堤・護岸の例＞
 活用事例：淀川左岸線堤防構造照査他業務
 現況地形データの取得（点群データ）に合わせ、既設構造物や重要インフラ施設などをモデル化した 。
 視覚化したモデルにより現地状況を確認するとともに、後工程の施工計画等における高圧電線など保安距離の照査に活用し、施工上の支障が生じないことを確認できた。

Ver.1.0

設計におけるBIM/CIM活用（関係機関との協議資料作成）＜トンネルの例＞
 活用内容：関係機関との協議・説明においてBIM/CIMモデルを活用する。
 活用方法：関係機関との協議資料作成では、BIM/CIMモデルを活用した視覚的な資料により説明を行うとともに、協議調整事項を属性情報等として付与する。

Ver.1.0

設計におけるBIM/CIM活用（関係機関との協議資料作成）＜トンネルの例＞
 活用事例：令和元年度 筑穂トンネル（下り線）詳細設計業務
 Ⅱ期線施工に合わせて施工する避難連絡坑のモデルを使用し施工ステップを作成し、Ⅰ期線側の通行止めなどの関係者間協議に活用することで、速やかに合意形成を図ることができた。

Ver.1.0

設計におけるBIM/CIM活用（景観検討）＜樋門・樋管の例＞
 活用内容：操作室やゲート設備の素材、色調やデザインをBIM/CIMモデルを活用して景観検討を行う。築堤護岸のBIM/CIMモデルと統合することで、周辺整備との整合確認に活用する。
 活用方法：景観設計では、比較検討案をBIM/CIMモデルに反映し、素材・デザイン
案を3次元的に表現する。
＜トンネルの例＞
 活用内容：坑門工等の景観検討にBIM/CIMモデルを活用する。
 活用方法：景観の妥当性の比較検討等にBIM/CIMモデルを活用する。

Ver.1.0

設計におけるBIM/CIM活用（景観検討）

Ver.1.0＜樋門・樋管の例＞
 活用事例：西川樋門詳細設計業務
 樋門上部の建屋の形状・色彩について、BIM/CIMモデルを活用して景観性の比較検討を行うことで、実際のイメージに近いモデルにより視点を変えながら確認することができ、効果的に実施できた。

設計におけるBIM/CIM活用（景観検討）＜トンネルの例＞
 活用事例：平成28年度 富岡トンネル外実施設計業務
 坑門工の景観検討をBIM/CIMモデルを活用して行うことで、実際のイメージに近いモデルにより視点を変えながら確認することができ、効果的に実施できた。

Ver.1.0

設計におけるBIM/CIM活用（図面作成、一般図）

Ver.1.0＜築堤・護岸の例＞
 活用内容：BIM/CIMモデルを活用して構造物の位置、断面形状、構造形式及び条件と基礎形式の整合が適切に取られているかの確認を行う。埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの確認を行う。
 活用方法：設計図（一般図）に該当する情報をBIM/CIMモデル化し、一般図作成段
階における設計確認を行う。

設計におけるBIM/CIM活用（図面作成、一般図）＜築堤・護岸の例＞
 活用事例：平成28年度若穂綿内地区堤防設計等業務
 地形モデル、線形モデル、築堤／樋門 構造物モデルから統合モデルを作成した。
 ２次元図面上では把握が困難な、既設構造物との干渉等の不具合がないことを確認することができた。

Ver.1.0

設計におけるBIM/CIM活用（図面作成、一般図）

Ver.1.0＜トンネルの例＞
 活用内容：BIM/CIMモデルを活用して位置、取り合い（道路現況構造物）及び地盤条件とその構造物の整合が適切にとれているかの確認を行う。埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの確認を行う。
 活用方法：「設計図（一般図）」に該当する情報をBIM/CIMモデル化し、一般図作成
段階における設計確認を行う。

設計におけるBIM/CIM活用（図面作成、一般図）

Ver.1.0＜トンネルの例＞
 活用事例：清滝生駒道路鹿畑地区橋梁予備設計
 地形モデル、線形モデル、土工形状モデル、構造物モデルから統合モデルを作成。
航空写真を地形モデルに張り付けることで周辺の土地利用状況の把握も可能となり、設計計画の妥当性を効果的に確認することができた。

設計におけるBIM/CIM活用（図面作成、詳細図）

Ver.1.0＜築堤・護岸の例＞
 活用内容：一般平面図、縦断面図、標準横断図、付帯施設構造図、護岸構造図、展開図、土工横断図、場所打RC部の配筋図等をBIM/CIMモデルとして作成する。
BIM/CIMモデルには、仮設平面図、切廻し水路設計図、工事用道路設計図、仮締切設計図等の要素を含め、設計の確認に活用する。
 活用方法：設計図（詳細図）に該当する情報をBIM/CIMモデル化し、詳細図作成段階
における設計確認を行う。
＜樋門・樋管の例＞
 活用内容：基礎工、地盤処理工、本体工、ゲート工、付帯工等の設計図（詳細図）を構成する要素をBIM/CIMモデルとして作成し、設計の確認に活用する。
 活用方法：設計図（詳細図）に該当する情報をBIM/CIMモデル化し、詳細図作
成段階における設計確認を行う。

設計におけるBIM/CIM活用（図面作成、詳細図）

Ver.1.0＜築堤・護岸の例＞
 活用事例：由良川築堤等設計業務
 階段段数まで詳細化したBIM/CIMモデルを作成し、２次元図面上では把握が困難な、現況の地形および大型ブロック積護岸までの擦り付けの調整、干渉等の不整合の確認等に活用した。

設計におけるBIM/CIM活用（図面作成、詳細図）＜樋門・樋管の例＞
 活用事例：麻生津地区樋門詳細設計他業務
 樋門工事において、 ２次元図面上では把握が困難な機械設備と土木構造物との取り合い詳細のBIM/CIMモデルを作成し、干渉がないことを確認した。

Ver.1.0

設計におけるBIM/CIM活用（図面作成、詳細図）

Ver.1.0＜道路の例＞
 活用内容：設計結果に基づき下記の図の要素を含んだBIM/CIMモデルを作成する。
工事発注に際して留意すべき設計条件等は属性情報等としてBIM/CIMモデルに付与し、設計の確認に活用する。
①路線図
②平面図
③縦断図
④標準横断図⑤横断図⑥詳細図
 活用方法：設計図（詳細図）に該当する情報をBIM/CIMモデル化し、詳細図作成段階
における設計確認を行う。

設計におけるBIM/CIM活用（図面作成、詳細図）＜道路の例＞
 活用事例：H30新山梨環状道路整備効果検討その他業務
 橋台背面の補強土壁工についてBIM/CIMモデルを作成し、 ２次元図面上では把握が困難な、橋台躯体や埋設水路ボックスと壁面材、補強材の干渉確認を実施した。

Ver.1.0

設計におけるBIM/CIM活用（附属物等の設計）＜橋梁の例＞
 活用内容：設計図書に基づき、道路標識、照明、添架物、遮音壁等の橋梁附属物のBIM/CIMモデルを作成し、適切な配置等となっているか確認する。
 活用方法：橋梁附属物等の設計に該当する情報をBIM/CIMモデル化し、橋梁付属物等の設計段階における設計確認を行う。

Ver.1.0

設計におけるBIM/CIM活用（附属物等の設計）＜橋梁の例＞

 活用事例： 設計結果に基づき橋梁附属物等をモデル化
 各附属物の設計条件、設計反力、移動量、主要材料等の情報は属性情報等として付与し、他部材との干渉チェック、配置位置の適合性等を確認した。

Ver.1.0

設計におけるBIM/CIM活用（施工計画）

Ver.1.0＜樋門・樋管の例＞
 活用内容：当該工事で必要となる堤防開削、本堤築造及びそれに伴う仮締切の構造・撤去等の工事の順序と施工方法を検討し、必要な情報をBIM/CIMモデル化し、これを活用して受発注者間で最適な施工計画案を策定する。
 活用方法：施工計画では、計画の検討等に必要な情報をBIM/CIMモデルに付与し、施工計画を３次元により検討する。
＜橋梁の例＞
 活用内容：上部工の架設計画について、現地の立地条件及び輸送・搬入条件
等を 基に、BIM/CIMモデルを活用して架設計画の確認を行う。
 活用方法：架設計画では、使用するヤード、支障物件、クレーンなどの作業範囲などをBIM/CIMモデルを活用し3次元的に確認することで、架設計画の検討を行う。

設計におけるBIM/CIM活用（施工計画）

Ver.1.0＜樋門・樋管の例＞
 活用事例：市川樋門詳細設計外業務
 施工計画の主要なステップについて、施工機械及び仮設構造物を3次元モデル化し、作業ヤード及び施工機械の配置計画を反映した施工モデルを作成した。
 作成したモデルに時間の属性情報として付与し、4D（3D+時間）シミュレーションモデ
ルを作成し、施工計画の妥当性を受発注者間で速やかに確認することができた。

設計におけるBIM/CIM活用（施工計画）＜橋梁の例＞
 活用事例：H30圏央道小貝川高架橋橋梁詳細設計（その2）業務
 桁の輸送、桁の仮置き・地組立、クレーンの設置・作業スペース、周辺の支障物件
等のBIM/CIMモデルを作成し、施工計画上の支障等を網羅的に確認できた。

Ver.1.0

施工におけるBIM/CIM活用目的

Ver.1.0

 発注担当者は、施工においてBIM/CIM活用項目を設定する場合は、前工程で作成されたBIM/CIMモデル又は当該工事で作成するBIM/CIMモデルを適切に活用し、当該工程だけでなく後工程（施工、維持管理、更新）で活用することも念頭に置き、特記仕様書等においてリクワイヤメントとして明示する。
 受注者は、技術的能力を活用しながら、技術基準を踏まえ、特記仕様書等に示されたリクワヤメントの実施及びBIM/CIMモデルの作成（※必要な場合）を行う。
 なお、国土交通省の一般土木工事、鋼橋上部工事において、『3次元モデル成果物
作成要領（案）』に基づくBIM/CIMモデルがある場合は、設計図書の照査及び施工
計画の検討に活用することとしている（早いものは令和4年度以降）が、工事完成図
等のBIM/CIMモデルの作成を一律に求めている訳ではない。
 令和5年度までの当面の間、施工段階におけるBIM/CIMモデルの作成について
は、発注者が各工事の特性に応じて示したリクワイヤメントに係るものに限られる。
 3.5.2～3.5.7を参考にしつつ、発注担当者は実施するBIM/CIM活用項目を検討するとともに、受注者は自らの業務の効率化のためのBIM/CIM活用を図ること。

施工におけるBIM/CIM活用（設計図書の照査）

Ver.1.0 活用内容：工事着手前の設計図書の照査の段階では、2次元設計図書ならびに前工程から引き継がれたBIM/CIMモデルを活用し、設計条件と施工条件とに不整合な点がないか、照査する。必要に応じてBIM/CIMモデルは更新又は新たに作成する。
 活用事例：二級河川閉伊川筋藤原地区河川災害復旧（23災662号）水門土木工事
 水門の基礎杭および仮設の土留アンカーの支持層・定着層への根入れを照査した。
 支持層岩盤の不陸が大きく、土質構成が複雑であり、仮設の土留・仮締切工および水門本体の基礎工打設において、高止まりや根入れ不足のリスクが想定された。
 追加ボーリング調査を行い、支持層岩盤と土層分布を地質・土質モデルとして作成し、支持層への根入れ状況の照査を実施することができた。

施工におけるBIM/CIM活用（事業説明、関係者協議）

Ver.1.0 活用内容：近隣住民説明会や関係自治体、工事区域に関係する機関等への事業内
容および工事内容の説明・協議の際に、BIM/CIMモデルを活用する。
 活用事例：合志川平島堰改築（1期）工事
 可動堰工事場所の立地条件および構造物の完成イメージをARを用いて説明した。
 工事場所の立地状況を3次元モデル化し、さらに構造物の完成イメージを、拡張現実（AR）技術を用いて、説明した。
 近隣住民や関係者に事業概要を分かりやすく説明でき、関係者の理解促進や合意形成の迅速化につながった。

施工におけるBIM/CIM活用（施工方法）

Ver.1.0 活用内容：架設条件が厳しい桁架設において、周囲の構造物との干渉を確認するた
め、地形、架空線、ブロックや機材の配置等の条件をBIM/CIMモデル化し、架設シミュレーションを実施する。
 活用事例：平成３０年度 名二環新政成１高架橋東鋼上部工事
 架設シミュレーションを現場代理人と共有するとともに、一部の架設ステップにおいてクレーンのアウトリガーと排水溝が干渉することを事前に確認し、配置計画の見直しを行うことで、施工時のトラブルを回避できた。
隣道の俯⾓75°影響範囲

施工におけるBIM/CIM活用（施工管理）

Ver.1.0 活用内容：3次元測量データやBIM/CIMモデル、通信機器などを活用することで、ICT
施工や段階確認、出来形計測、安全管理を行う。
 活用事例：立野ダム建設（一期）工事
 空中写真（UAV）測量を用いて法枠工の出来形管理※を行い、得られた点群デー
タからパソコン画面上での出来形計測、監督検査を実施した。
 高所での危険作業の低減および監督検査業務における受発注者双方の省力化が図られた。
※3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）による。

施工におけるBIM/CIM活用（既済部分検査等）

Ver.1.0 活用内容：3次元測量やICT施工で得られる施工履歴データなどの3次元データをして、出来高部分払いの数量を算出し、既済部分検査等に3次元データを活用する。
 活用事例：H28新橋排水樋管撤去他工事
 既済出来高の数量算出に活用した。
 出来高部分払いの数量算出の際、3DレーザスキャナやUAV測量により取得した出来
形点群データと起工測量データを使用し、施工途中段階における出来高土量を算出することができた。

施工におけるBIM/CIM活用（工事完成図（主要資材情報含む））

Ver.1.0 活用内容：施工段階で作成又は更新したBIM/CIMモデルを完成形のBIM/CIMモデルとして作成する。このBIM/CIMモデルに施工段階で使用した主要材料情報や品質管理情報、出来形管理情報を属性情報等として付与することで、維持管理段階において施工時の情報を速やかに検索・把握できるようにする。
 活用事例：大野油坂道路荒島第2トンネル下山地区工事
 トンネルのBIM/CIMモデルに、切羽観察記録などの施工情報を属性情報等として付与、管理して施工管理の効率化を図った。
 この情報は将来の維持管理での活用も可能である。