令和5年度のBIM/CIM原則適用に向けた進め方

Ver.1.0〇令和５年度までの小規模を除く全ての公共工事におけるBIM/CIM原則適用に向け、段階的に適用拡大。令和３年度は大規模構造物の詳細設計で原則適用。
〇「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」の議論に合わせて、各検討項目を再整理。
〇リクワイヤメントは「実施内容」に合わせて「実施目的」を示す運用に修正。

原則適用拡大の進め方（案）（一般土木、鋼橋上部）
R2
大規模構造物（全ての詳細設計・工事で活用）

上記以外―（小規模を除く）

R3
全ての詳細設計で原則適用（※）（R2「全ての詳細設計」に係る工事で活用）

R4

R5

全ての詳細設計・ 全ての詳細設計・工事で原則適用 工事で原則適用

一部の詳細設計で適用（※）

全ての詳細設計で原則適用（※）―

R3「一部の詳細設計」に係る工事で適用全ての詳細設計・工事で原則適用（※）令和２年度に制定した「３次元モデル成果物納品要領（案）」を適用する詳細設計を「適用」としている。

令和5年度までのBIM/CIM活用業務の進め方（案）Ver.1.0

⼀般⼟⽊、鋼橋上部の詳細設計については、「３次元モデル成果物作成要領」に基づく３次元モデルの作成及び納品を求める。
原則適用拡大の進め方（案）（一般土木、鋼橋上部）
R2

R3R4大規模構造物（全ての詳細設計・工事で活用）

全ての詳細設計で原 全ての詳細設計・工則適用
事で原則適用上記以外（小規模を除く）―

一部の詳細設計で適用

R5全ての詳細設計・工事で原則適用

全ての詳細設計で原 全ての詳細設計・工則適用
事で原則適用

業務
主な取組

R2

R3R4R5「３次元モデル成果物作成要領」制定

適宜改定（国土交通省）（国土交通省）「BIM/CIM活用ガイドライン」改定

適宜改定、BIM/CIM事例集の拡充（国土交通省）（国土交通省）

研修プログラムの検討・研修テキストの作成

人材育成センター等における研修の実施（テキストは適時見直し）（国土交通省）（国土交通省）

令和3年3月2日 第5回BIM/CIM推進委員会資料より

令和5年度までのBIM/CIM活用工事の進め方（案）Ver.1.0

⼀般⼟⽊、鋼橋上部の⼯事については、設計３次元モデルを⽤いた設計図書の照査、施⼯計画の検討を求める。
原則適用拡大の進め方（案）（一般土木、鋼橋上部）
R2

R3R4大規模構造物（全ての詳細設計・工事で活用）

全ての詳細設計で原 全ての詳細設計・工則適用
事で原則適用上記以外（小規模を除く）―

一部の詳細設計で適用

R5
全ての詳細設計・工事で原則適用

全ての詳細設計で原 全ての詳細設計・工則適用
事で原則適用

工事
主な取組

R2

R3

R4

R5

国総研DXセンターによる受注者支援

システム改良、研究開発（国土交通省）（国土交通省）「BIM/CIM活用ガイドライン」改定

適宜改定、BIM/CIM事例集の拡充（国土交通省）（国土交通省）

研修プログラムの検討・研修テキストの作成

人材育成センター等における研修の実施（テキストは適時見直し）（国土交通省）（国土交通省）

令和3年3月2日 第5回BIM/CIM推進委員会資料より

各検討項目のロードマップ案 （１/３） プロセス間連携

Ver.1.0・ ３次元データの後⼯程での利活⽤やプロセス間連携を考慮した設計、積算、契約、検査、納品、データ保管の基準・要領
BIM/CIM検討項目

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和５年度を目標

４Dモデルによる設計から施⼯への設計意図伝達⼿法
ICT施⼯で活⽤可能な設計３D仕様の検討

プロセス間におけるデータ連携の検討

設計で活⽤可能な測量３D仕様の検討
地質リスク等を後⼯程へ引き継ぐ⼿法の検討

並⾏事業間におけるデータ連携の検討
BIM/CIMによる新たな積算⼿法
BIM/CIMによる監督・検査⼿法
BIM/CIM活⽤効果の⾼い契約⽅式の検討

モデル事務所における、統合モデルを活⽤した情報の⼀元管理統合モデルを活⽤した、関係者への情報共有⼿法
３D積算の課題分析

現場実証
積算⽤コードの検討

３D数量算出⼿法の検討
3Dを主とする監督・検査⼿法の課題分析

効率化可能な箇所における、３D積算の実装対応⽅法の検討

ICT施⼯対象⼯種の順次拡⼤
ECI⼯事での活⽤
令和3年3月2日 第5回BIM/CIM推進委員会資料より

各検討項目のロードマップ案 （２/３） 規格・技術の標準化

Ver.1.0

・ 普及のためのシステムやデータの標準化
BIM/CIM検討項目

令和元年度

令和２年度
３次元モデル成果物
作成要領の策定

３D納品仕様、ワークフローの標準化

令和３年度

令和５年度を目標

各基準要領を適宜改定（詳細設計納品仕様）

BIM/CIM活⽤ガイド
ラインの改定（設計、施⼯ワークフロー）

BIM/CIMによる効率化が⾒込まれる照査項⽬の整理

BIM/CIMによる設計照査の確⽴
共通データ形式（LandXML、IFC）
国際標準を踏まえたプロセス改善

ソフトウェアを⽤いた機械的処理による効率化の検討

IFC 5への対応

ソフトウェア検定の実施
IFC 5制定に関する情報収集
ISO19650の調査（海外の適⽤状況）

ISO19650の調査（海外の個別事例）
国内プロセスの改善

令和3年3月2日 第5回BIM/CIM推進委員会資料より

各検討項目のロードマップ案 （３/３） 人材育成

Ver.1.0・ ３次元データや技術に対応する⼈材育成制度

BIM/CIM検討項目

令和元年度

令和２年度

発注者教育の開始

研修プログラム、研修コンテンツ作成

受発注者教育の推進

令和３年度

令和５年度を目標

整備局の⼈材育成センター等による教育ﾌﾚｰﾑﾜｰｸに基づく研修等
研修コンテンツ拡充
BIM/CIM事例集の拡充

国総研DXセンターによる受注者⽀援

システム構築

BIM/CIM技術者の資格制度の活⽤⺠間資格の整理

パラメトリックモデルの実
装

考え⽅の整理オブジェクトの供給

社会実装

技術者資格の活⽤検討

技術者に必要な能⼒の検討
パラメトリックモデルの試⾏・標準化

ソフトウェアへの実装
供給要件の検討（作成・審査・権利等）

オブジェクトライブラリの社会実装

令和3年3月2日 第5回BIM/CIM推進委員会資料より

令和３年度 BIM/CIM活用業務・工事の ﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ（案）••••リクワイヤメントとは、発注者から受注者に対する「要求事項」。
これまでは「①円滑な事業執⾏」「②基準要領等の改定に向けた課題抽出」の⽬的で設定。
今後は①に限定することとし、発注時には実施内容に合わせて「実施⽬的」を⽰す運⽤とする。
②のために必要な検討については別途実施。
R２要求事項（リクワイヤメント）※業務・⼯事共通項⽬

R３要求事項（リクワイヤメント）※業務項⽬①段階モデル確認書を活⽤したBIM/CIMモデルの品質確保①設計選択肢の調査（配置計画案の⽐較等）②情報共有システムを活⽤した関係者間における情報連携②リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔等）③後⼯程における活⽤を前提とする属性情報の付与③対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）④⼯期設定⽀援システム等と連携した設計⼯期の検討④概算⼯事費の算出（⼯区割りによる分割を考慮）⑤BIM/CIMモデルを活⽤した⾃動数量算出⑤４Dモデルによる施⼯計画等の検討⑥契約図書としての機能を具備するBIM/CIMモデルの構築⑥複数業務・⼯事を統合した⼯程管理及び情報共有⑦異なるソフトウェア間で互換性のあるBIM/CIMモデル作成⑧BIM/CIMモデルを活⽤した効率的な照査

R３要求事項（リクワイヤメント）※⼯事項⽬⑨BIM/CIMを活⽤した監督・検査の効率化①BIM/CIMを活⽤した監督・検査の効率化⑩後段階におけるBIM/CIMの効率的な活⽤⽅策の検討②BIM/CIMを活⽤した変更協議等の省⼒化③リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔等）④対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）
令和3年3月2日 第5回BIM/CIM推進委員会資料より

Ver.1.0令和３年度 BIM/CIM活用業務の ﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ（案）Ver.1.0• リクワイヤメントはいずれも選択式。
• 詳細設計のBIM/CIM適⽤では「3次元モデル成果物作成要領」の適⽤を必須とし、以下は追加分。
R３要求事項（リクワイヤメント）※業務項⽬

実施目的（例）

適用が見込まれる場合①設計選択肢の調査（配置計画案の⽐較等）

配置計画等の事業計画をBIM/CIMモデルにより可視化し、経済性、構造性、施⼯性、環境景観 多くの関係者の下、合理的な分析・評価性、維持管理の観点から合理的に評価・分析する を実施する必要性が⾼い場合ことを⽬的とする。

②リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔等）

地質・⼟質モデルにより地質・⼟質上の課題等を容易に把握し、後⼯程におけるリスクを軽減するための対策につなげることを⽬的とする。

③対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）

対外説明において、BIM/CIMモデルにより分かりや対外説明を円滑に実施する必要性が⾼い
すく事業計画を説明することにより、円滑かつ確実場合に合意形成を図ることを⽬的とする。

④概算⼯事費の算出（⼯区割りによる分割を考慮）

簡易的なBIM/CIMモデルに概算単価等のコスト情報を紐付けることで、⼯区割り範囲の概算⼯事費を速やかに把握できることを⽬的とする。

煩雑な⼯区割り作業が⾒込まれる場合⑤４Dモデルによる施⼯計画等の検討

⼯事発注時における合理的な⼯期設定、施⼯段階における円滑な受発注者協議等を⽬的とする。

施⼯条件が複雑な場合（多くの現道切り回しを順次実施する必要がある等）

後⼯程における⼿戻り（現地不整合等に伴う再検討、クレーム等による⼯事中⽌等）による影響が⼤きいと考えられる場合

複数業務・⼯事間で共有すべき情報⼜は引き継ぐ⑥複数業務・⼯事を統合した⼯程管理及び情報共有

べき情報を関係者間で適切に共有し、迅速かつ確 複数業務・⼯事間の調整事項が多い⼜
実な合意形成を図ることにより、⼿戻りなく円滑に は合意形成を図る必要性が⾼い場合事業を実施することを⽬的とする。
令和3年3月2日 第5回BIM/CIM推進委員会資料より

令和３年度 BIM/CIM活用工事の ﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ（案）Ver.1.0• リクワイヤメントはいずれも選択式。
• ⼯事におけるBIM/CIM適⽤では、「３次元モデル成果物作成要領」に基づく成果品がある場合、これを⽤いた設計図書の照査、施⼯計画の検討を必須とする予定。（R4年度〜）
R３要求事項（リクワイヤメント）※⼯事項⽬

実施概要

適用が見込まれる場合「ICTの全⾯的活⽤」を実施する上での技術基①BIM/CIMを活⽤した監督・検査の効率化

準類を含めて、BIM/CIMモデルを活⽤した効必要性が⾼い場合率的な監督・検査を⾏うことを⽬的とする。
BIM/CIMモデルに変更協議に係る⽇時、箇所、②BIM/CIMを活⽤した変更協議等の省⼒化

内容等の情報を検索しやすいように関連付けることによる、変更協議の省⼒化を⽬的とする。

変更箇所が多い等により、変更協議に多くの時間を要することが⾒込まれる場合③リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔等） （※業務と同様）（※業務と同様）（※業務と同様）（※業務と同様）④対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）

令和3年3月2日 第5回BIM/CIM推進委員会資料より

令和３年度 ＢＩＭ/ＣＩＭ推進委員会の体制について

Ver.1.0

 国際標準を踏まえた対応の重要性に鑑み、基準要領等検討WGと国際標準対応WGを統合し、BIM/CIMを活⽤した建設⽣産・管理システムの品質確保、受発注者双⽅の⽣産性向上に向けた議論を推進する。
 具体的な施策の検討にあたってはＷＧにおいて議論するとともに、相互に連携をはかる。

ＢＩＭ/ＣＩＭ推進委員会
標準化委員会（JACIC)■ 役割 建設生産プロセス全体への3次元データ等の利活用の推進及び普及に関する目標や方針の検討、具体的な方策の意思決定■ 体制 官：国土交通省（主務：技術調査課）等、学：学識者、土木学会等、
産：建設業、建設関連業、ソフトウェアベンダー団体 等

標準化、BIM/CIM
全体像の検討共有

幹事会
・実務者レベルでの委員会・WGの円滑な運営支援
・データ利活用の検討

Ⅱ 実施体制検討WG
効率的な活⽤に向けた実施体制の検討

Ⅰ 基準・国際検討WG

実施体制の改善検討

ICT導⼊協議会

国際標準を踏まえた、ガイドライン、要領基準類の整備、改定

各地⽅整備局等

技術検討成果の連携・共有

⼟⽊学会

実施状況の共有、結果の分析

Ⅲ 活用促進WG

BIM/CIM⼈材の教育⽀援

Ⅳ 建築分野における検討WG（建築BIM推進会議）
建築BIM活⽤に向けた市場環境の整備

国際標準化への対応連携

国際⼟⽊委員会

実務者におけるBIM/CIMの課題克服

bSJ

buildingSMART International※ BIM/CIMとは、Society5.0における新たな社会資本整備を⾒据え、建設⽣産・管理システムにおいて3次元モデルを導⼊し、事業全体で情報を共有することにより⼀連の建設⽣産・管理システムの効率化・⾼度化を図ることをいう。

令和3年3月2日 第5回BIM/CIM推進委員会資料より

『３次元情報活用モデル事業』におけるBIM/CIMの高度利活用
事業段階

３次元情報活⽤モデル事業

施⼯

⼀般国道５号 倶知安余市道路

予備設計

鳴瀬川総合開発事業

維持管理

中部横断⾃動⾞道 ※2

設計

新⼭梨環状道路設計※1

i-Constructionモデル事務所
⼩樽開発建設部【北海道】

鳴瀬川総合開発⼯事事務所 【東北】甲府河川国道事務所【関東】

荒川第⼆・三調節池事業

荒川調節池⼯事事務所

【関東】

施⼯

⼤河津分⽔路改修事業

信濃川河川事務所【北陸】施⼯

新丸⼭ダム建設事業 ※3

新丸⼭ダム⼯事事務所

【中部】

施⼯

国道42号熊野道路

紀勢国道事務所【中部】

設計

設楽ダム建設事業

設楽ダム⼯事事務所

【中部】

施⼯

円⼭川中郷遊⽔地整備事業

施⼯

北近畿豊岡⾃動⾞道 豊岡道路

豊岡河川国道事務所

【近畿】

施⼯

国道２号⼤樋橋⻄⾼架橋 ※4

岡⼭国道事務所

【中国】

予備設計

松⼭外環状道路インター東線

松⼭河川国道事務所

【四国】

施⼯

⽴野ダム本体建設事業 ※5

⽴野ダム⼯事事務所

【九州】

施⼯

⼩禄道路

南部国道事務所【沖縄】※1 2022年より付替道路⼯事に着⼿予定※2 ⼀部開通済、2021年全線開通予定※3 2020年度末本体⼯事契約Ver.1.0

⼀般国道５号 倶知安余市道路
鳴瀬川総合開発事業

⼤河津分⽔路改修事業
・中部横断⾃動⾞道
・新⼭梨環状道路
荒川第⼆・三調節池事業
新丸⼭ダム建設事業

国道２号⼤樋橋⻄⾼架橋※4 2021年秋頃に桁架設予定

設楽ダム建設事業※5 2022年度末事業完了

国道42号熊野道路

モデル事業

・円⼭川中郷遊⽔地整備事業
・北近畿豊岡⾃動⾞道 豊岡道路
⽴野ダム本体建設事業

松⼭外環状道路インター東線
令和3年3月2日 第5回BIM/CIM推進委員会資料より

⼩禄道路

各モデル事務所における主な取組
地整等
北海道

東北

関東

北陸

中部

近畿

事業段階
施⼯段階

事業名
⼀般国道 ５号
倶知安余市道路Ver.1.0

事業におけるBIM/CIM活⽤⽬的

令和３年度の主な検討事項

学識経験者等

BIM/CIMデータの施⼯段階での効率的な活⽤と統合モデルを⽤いた
事業区間の維持管理

・BIM/CIMデータの業務から⼯事への効率的な利活⽤に向けた検討
・上記を踏まえた効率的なBIM/CIMモデル作成⼿法の検討
・統合CIMモデルの活⽤（維持管理）に向けた検討（倶知安余市道路プラットフォームの構築）

髙野教授（北海道⼤学）

蒔苗教授（宮城⼤学）

予備設計

鳴瀬川総合開発事業

統合モデルを⽤いたダム事業全体の事業管理

・調査設計段階における統合モデルを⽤いた事業監理における課題検討
・４Dモデルを⽤いた施⼯計画の検討・CIMモデルの対外説明への活⽤検討・複数業務、⼯事を統合しての⼯程管理及び情報共有への活⽤検討

維持管理

中部横断⾃動⾞道

３次元データの統合管理

維持管理へ繋ぐための検討実施

設計段階

新⼭梨環状道路統合モデルを⽤いた複数業務の事業管理

設計・施⼯及び維持管理へ繋ぐための検討実施

設計段階

荒川第⼆・三調節池事業

統合モデルを⽤いた業務・施⼯管理及び広報活動

・ICT施⼯に向けた、統合モデルのデータ容量・形式の検討
・BIM/CIMモデルを活⽤した広報⼿法の検討

未定

⼤河津分⽔路改修事業における効率的な事業監理■監督・検査でのBIM/CIMの活⽤検討
・⽇常使いできる技術を活⽤した検査⽅法の検討
・柔軟に活⽤するためのルールの検討
・遠隔臨場を活⽤することでの職員の時間の有効活⽤■統合CIMモデル活⽤のフォローアップ
・データの管理⽅法、受渡⽅法、更新⽅法の整理
・活⽤⽬的および活⽤成果の整理
・維持管理段階での管理主体の検討

⼩林特任教授（熊本⼤学）

施⼯段階

⼤河津分⽔路改修事業

施⼯段階

新丸⼭ダム建設事業

施⼯段階

国道42号熊野道路

設計段階

設楽ダム建設事業

施⼯段階
施⼯段階

・統合モデルの属性情報の充実
・ダム本体⼯事での施⼯効率化、安全管理の向上
⼯事におけるBIM/CIMを活⽤した事業執⾏及び管理に移管するために必要な統合モデルを⽤いた設計、施⼯、管理の各段階における情報の⼀元化
課題の抽出

⼩澤教授
（東京⼤学）
⼩澤教授（東京⼤学）

統合モデルを⽤いた設計、施⼯、管理の各段階における情報の⼀元化

統合モデルを⽤いた設計段階の情報⼀元化

秀島教授（名古屋⼯業⼤学）

統合モデルの作成
・３次元データを契約図書とする⼯事に向けての検討
・ICT建機へのBIM/CIM設計データ受け渡しに関する検討
・維持管理統合プラットフォーム（３次元道路台帳）活⽤に関する検討

⼤⻄名誉教授（京都⼤学）

桁架設の施⼯計画、施⼯⼿順周知及び関係機関協議に活⽤設計、施⼯段階において、維持管理に必要な情報（属性情報等）を検討

⼩澤教授（東京⼤学）

1.2次元図⾯の少量化及び省略、数量の⾃動算出
2.ICT施⼯と連携した建設⽣産システムの効率化
北近畿豊岡⾃動⾞道豊岡道路 3.建設管理システムの⼀元化・⾼度化
円⼭川中郷遊⽔池整備事業

中国

施⼯段階

国道２号
⼤樋橋⻄⾼架橋

四国

予備設計

松⼭外環状道路インター東線

統合モデルと事業情報プラットフォームを活⽤し、施⼯⼯程と各種事業情報の重ね合わせによる事業効率化

・BIM/CIM活⽤ガイドラインに対する提⾔書作成・事業効率化ツールの拡⼤・普及

中畑教授（愛媛⼤学）

統括ＣＩＭ ︓阿蘇にふさわしい⾵景の追求
施⼯ＣＩＭ︓地元企業にも着⽬した施⼯管理の合理化
管理ＣＩＭ︓維持管理段階を⾒据えた管理CIMの実施に向けた体制づくり

・⼯程管理の合理化（施⼯ステップモデルの活⽤、堤体４D 統合モデルの試⾏・活⽤）・BIM/CIMモデルを活⽤した監督検査の合理化
・統合CIMモデルへのICT情報の伝達⽅法の試⾏
・ダム管理に必要なCIMモデルの構築

⼩林特任教授（熊本⼤学）

統合モデルを⽤いた複数業務・⼯事の情報管理、管理業務へのデータ継承と効率化

３DAモデルの発注図書作成、実⼯事やICT施⼯における効率化や課題を検討

神⾕准教授（琉球⼤学）

九州

施⼯段階

⽴野ダム
本体建設事業

沖縄

施⼯段階

⼩禄道路

令和3年3月2日 第5回BIM/CIM推進委員会資料より

【参考】 令和３年度のBIM/CIM実施方針、件数の推移

Ver.1.0＜令和３年度実施方針＞
令和５年度までの小規模を除く全ての公共工事におけるBIM/CIM原則適用に向け、段階的に適用拡大。令和３年度は大規模構造物の詳細設計で原則適用。
大規模構造物の詳細設計以外の事業の初期段階や大規模構造物以外においても積極的な導入を推進。

BIM/CIM活用業務・工事の推移（令和3年3月31日時点）

600

515

工事
業務

500

126

400

361

300

107
212

200
100
0

11114021193828
1076

60
16

121

132

87

78

3454389

65
254
147

H24H25
H26H27H28H29H30
累計事業数(令和２年度末時点）
業務：934件
工事：572件

R1R2
合計：1506件

令和3年9月7日 第6回BIM/CIM推進委員会資料より