i-Con GEMBA Report06

株式会社 山口工務店 《兵庫県豊岡市》

兵庫県発注第一号ICT工事へチャレンジ！
初めてづくしの現場で体感したICTの効果
兵庫県豊岡市の山口工務店は、60年以上の歴史を持つ地域密着型の建設会社。公共土木主体の建設工事全般に、近年は機械器具設置事業なども展開しています。
同社では2017年9月に兵庫県発注初のICT指定工事を受注し、これを機にICTの本格的な導入と活用を開始しました。初めて尽くしとなったその取組みについて、同現場を担当する山口工務店の峻秀雄氏と同社を支援している中西調査・測量事務所の中西康太氏に話を伺います。

■兵庫県のICT現場第1号てもらった 時も「 すご い！」の ひと言 でした
株式会社中西調査・測量事務所
代表取締役社長

ね 。それは他も同 様で 、自動 追 尾 T Sにせよ

13

中西 康太 氏――まずはこのICT現場をご紹介ください

TREND-FIELDにせよ初めて使う機器ばかり

峻氏●豊岡市の公立病院の従業員駐車場整備

で、文字通り初めて尽くしの現場でしたね。
もち工事です。兵庫県ではいま、県道豊岡インターろんできる限り情報収集しましたが、私だけで線の整備工事を進めていますが、この工事のたなく発注者の方も初めてのことばかりだったよめ病院の職員用駐車場のスペースが半分ほどうで……皆で手探りしながら進めていった感じ

削られることになりました。そこで、減少分を補です。

うため裏手の山を削って拡幅し、駐車場として――まずは起工測量ですね

整備しようということになったのです。
この山峻氏●ええ、当初、私にはなんとなくドローンは切り工事にICT活用（発注者指定型）で、県発注精度が良くないイメージがあって（笑）、3Dレー工事初のICT工事となったことから、この受注ザースキャナーを使うつもりでいました。
ところを機に当社もICTの取組みに着手したのです。

が実 際に現 場を見てみると現 場となる山は――ICT導入の準備はいつごろから？

思った以上に凹凸が激しく、レーザーでは取り

峻氏●事前準備等はしておらず、昨年9月にきれないと分かったのです。そこで、すぐにド従業員が山登りすることも多かったので、ド受注してから着手しました。ICT関連の作業をローンの利用に方針を切り替え、中西測量の協ローンの 活 用で そうした危 険を抑えるとい開始できるのは翌年2月以降だったので準備力を仰ぐことにしました。

う狙いもありました。高齢の従業員をいつま期間は十分でしたが、白紙状態からのスター――中西測量では早くからドローンの活用を？

でも山 に 入らせるの は 、や はり心 配 で す かトだったので、まず機器・ソフト類の選定から

中 西 氏 ● 当 社 がドロ ーンを 導 入した の はらね。

始めました。機器としては自動追尾TSや現場2015年の12月ですから、豊岡市内では早い――ではすでにかなりの利用実績を？

端末のTREND-FIELD、それから3Dソフト類方だと思います。……というか、現在もまだ、ド中西氏●導入当初はお客様もドローンのことをで す ね 。ソフトにつ い ては、当 社はもともとローンを実務に使う地元業者は多くないと思ご存知なかったので、いろんな形で活用法を模

株式会社山口工務店
土木部

峻秀雄 氏

EX-TREND武蔵ユーザーで、福井コンピューいますね。私の場合は、たまたま早い時期にド索しながらアピールしていきました。県下でのタ製品に馴染みがあり信頼もしていたので、ローンを見る機会があり、すぐ「使えるんじゃICT現場はまだまだ少ないので、当社にとってTREND-POINTの導入がすぐに決まりました。

ないか!?」と飛びついたのです。早く導入してもここが初めてのドローンの本格的な運用とい――3次元の活用はこれが初めてですか

実績を積むことで、新しい仕事に繋げていこうことになります。

峻 氏 ● そうで す 。T R E N D - P O I N Tを見 せうと考えたのです。それと、当社では仕 事でHYOGO

現場監督がヘリの管制と連絡を取合いながらドクターヘリ出動の合間にドローンを発進深めていったので、ただ勉強■省力化と効率化に寄与としてやるよりも気持ちが入り、効率的に学べた気がしま――工事は現在どこまで進んでいますかす。TREND-POINTも思った

峻氏●全体で8段あるうちの4段目にかかったよりも操作しやすく、「これならところです。ICT建機による施工は初めてだっ地道に取組んでいけば自分にたので、最初はオペレーターも戸惑いがありまもやれる！」と思いました。

したが、実際に使い始めるとすぐ「ICTの方が全――初めての3D設計データ作りの感想は？
T病院駐車場整備工事の現場（ドローンによる空撮）然良い」と言うようになり、今では問題なく進んでいます。従来はまず私たちが丁張をかけ、施峻氏●武蔵で3次元設計する工中もその丁張を見る者を1人付けて「もう2セのは初めてでしたが、やり方ンチ中に入れて」などと指示を出していました■ドクターヘリ出動の合間にドローンをを知ればこれも簡単でした。
まあ、この現場はが、ICT施工では全てオペレーター1人に任せ直線ばかりで、カーブ部分がなかったせいかもられます。バケットを当てただけで「ここはOK」――起工測量はスムーズに進みましたか？

しれませんが、とにかく「やれる」という手応えと確認できるわけで……非常に便利です。人員

峻氏●実はその前が大変でした。現地の作業を感じることができました。完成した3Dモデルも格段に減らせるし、工事の手戻りもなくなりま面積は約6,000㎡でしたが、樹木が密生した山は、やはりインパクトがありました。画面上でぐすね。

なので、まずこの樹木を伐採しなければならなるぐる回せるし、設計データと点群データを合――監督さんの負担は軽減されるでしょうか？

かったのです。
しかもこの辺りは雪の多い地域

体させれば「こうなるのか！」という感じで、計画

峻氏●丁張をかけないだけですごい負担軽減なので、降雪前に伐採を終えてしまってドローの仕上がりが目で見て分かる……。
これは非常です。丁張って結構大変なんですよ、山の険しンを飛ばす必要がありました。具体的には11月に大きな意味があると感じましたね。

い所を登ったりして……。逆に手間だったのは中旬から伐採を始めて、12月中旬までにこれパソコン作業ですね。これは初めてのソフトを終え、雪が降りだす直前のタイミングでドローだったこともありますが、3次元設計が組み上ンを飛ばしたのです。
でも、これもまた大変でし

がっても正しくできているのか、なかなか確信たね（笑）。

が持てなくて……。
まあ、試してみて合ってれば

中西氏●ええ。
この病院はドクターヘリを所有納得できるので、あとは積み重ねでしょう。今回しており、しかもその稼働率が日本一で、TVでは単純な直線ばかりの現場だったので、次は道特集されたほどなのです。当然、ヘリの出動を路の盛土とかカーブが絡んできたり延長が長妨げるのは厳禁ですから、出動の合間を縫い、かったりするものをやってみたいですね。

現場監督がヘリの管制と連絡を取合いながら飛ばしました。だからと言う訳ではありません
が、フライトを含めた計測は事前の準備を入れTREND-POINTによる作業――大きな意味とは？て一日半ほどで完了させました。

峻氏●今までは測点の断面しか見られず、全体――取得したデータの加工はどちらが？

を細部まで把握するのは容易ではありません

峻氏●点群処理は中西さんにやっていただき、でした。
しかし、これなら末端部分まで明確に分以降は3D設計データを固めるところまで私がかるわけで、「ここはもう少し小段を伸ばさない作りました。TREND-POINTもこの時初めてと……」という具合に計画の注意点まで見えて使いましたが、教えてもらいながら何とかやりききます。今までのような断面だけでは、そういうりました。実案件のデータを作りながら理解を予測は難しかったでしょうね。

株式会社 山口工務店

設 立／1954年6月
代表者／代表取締役 山口泰秀
本 社／兵庫県豊岡市
資本金／3,000万円

ICT建機による施工の模様

バケット位置をリアルタイムで示すICT建機のモニタ

従業員数／21名
事業内容／土木工事､建築工事、機械器具設置ほか

14