平成１７年１１月７日
各位
上場会社名
本店所在地
コード番号
上場取引所
決 算 期
問合せ先
ＴＥＬ

阪 神 電 気 鉄 道 株 式 会 社
大阪市福島区海老江１丁目１番２４号
９０４３
東京・大阪（第一部）
年１回、３月３１日
広報室部長 黒木 敏郎（０６）６４５７−２１３０

阪神甲子園球場リニューアル計画基本構想について
阪神甲子園球場は、大正１３（１９２４）年８月１日の開設以来、「野球の聖地」として数々のドラマを歴史に刻み、全国の皆様に親しまれてきました。
しかし、同球場も約８０年の年月を経た現在、施設の老朽化は着実に進んでおり、顧客に満足していただくための設備機能の面において、他球場と比べて劣る点が見られる状況にあります。
そのため、当社では、かねて球場リニューアルについての検討を重ね、球団を初め関係各位との協議を鋭意行ってまいりました。
今般、当社は、下記のとおり、阪神甲子園球場がこれまで築いてきた「歴史と伝統」を継承し、今後とも、末永くご愛顧いただけるよう、同球場の全面的なリニューアル工事を行うこととし、阪神甲子園球場リニューアル計画基本構想を決定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、同リニューアル計画の具体的内容については、おって、決定次第お知らせする予定です。
記
１．阪神甲子園球場リニューアル計画基本構想の概要(1) 趣旨阪神甲子園球場は、阪神タイガースとともに当社グループを代表するブランドであり、また、当社グループの中核であるベースボール事業の価値向上に不可欠な経営資源であります。また、高校野球大会の開催地としての社会的役割を含め、その存在は、公共的財産ともいえます。このような認識の下、当社グループは、阪神タイガースのブランド価値向上への取組みはもちろんのこと、阪神甲子園球場の施設の老朽化対策や機能の維持向上が、中長期的な視点から必須であると考え、同球場の全面的なリニューアルに取り組むものであります。なお、ベースボール事業のみならず、かかるブランド価値の向上等による、グループ全体でのシナジー効果の発揮にも引き続き注力してまいります。
(2) リニューアル工事の概要①

コンセプト
リニューアルに当たってのコンセプトは、次のとおりです。

②

ア

歴史と伝統の継承

イ

安全性の維持向上

ウ

快適性の確保エその他環境への配慮やスタジアムビジネスの拡充など

工期予定
着工

平成１９（２００７）年

野球シーズン終了後から竣工

平成２２（２０１０）年

春(注)プロ野球・高校野球は、引き続き開催していくこととし、上記工事は、原則として、シーズンオフ（３期に分割）を中心に行う予定です。
③

投資額
約２００億円④

座席数(予定)約４７，０００席⑤

リニューアルの主な内容(予定)外壁やスタンドなどの補強、躯体補修など耐震性の維持向上、銀傘の架替え、座席の新設・改良、トイレ・喫煙コーナーの設備増強、場内売店の改良など、抜本的な施設リニューアルを行います。なお、併せて球団のクラブハウスを新設（平成１８年５月着工、平成１９年３月竣工予定）します。

２．当期の業績への影響
当期の業績への影響はありません。
以上＜ご参考＞報道発表資料
平成１７年１１月７日

阪神甲子園球場リニューアル計画基本構想について
阪神甲子園球場は、高校野球大会の開催を目的として大正１３（１９２４）年８月１日に開設以来、８０年以上にわたり、「野球の聖地」として数々のドラマを歴史に刻み、全国の皆様に親しまれてきました。
この間、お客様に安心してご来場・ご観戦いただけるよう、常に施設の維持更新に注力し、平成７（１９９５）年に発生した阪神淡路大震災も乗り越えてきましたが、老朽化は進んでいます。また同時に、お客様を初め、選手・関係者のアメニティという点においても近年新築された他の球場と比べて見劣りする状況となっています。
そこで、これら諸懸案を抜本的に改良するため、現在の予定では、平成１９（２００７）年の野球シーズン終了後から、全面的なリニューアル工事を行うことといたしました。
阪神甲子園球場は、高校野球の開催球場（教育の場）として、また、プロ野球・阪神タイガースのフランチャイズ球場（娯楽の場）としての二つの顔を持ち、これまで日本の野球文化振興の歴史とともに伝統を築いてきました。
今回のリニューアル計画は、この「歴史と伝統」を今後も継承していくため、老朽化対策と耐震補強を行うことで「安全性」をより向上させるとともに、スタジアムとして、増加している女性の方を初め、ご来場されるすべてのお客様に喜んでいただけるよう「快適性」を高め、更に、今日社会的課題とされる「環境」へも配慮したものをと考えています。
リニューアル工事の概要は以下のとおりです。
【リニューアル工事の概要】
１

コンセプト（イメージ図）

歴史と伝統の継承
安全性の向上快適性の向上２工期予定
着工
平成１９（２００７）年 １０月
竣工
平成２２（２０１０）年
３月※シーズンオフ（３期に分割）を中心に工事を行い、高校野球・プロ野球は開催予定です。

３

投資額
約２００億円

４

主な内容(1)歴史と伝統の継承①ツタの再生外壁増強・改修工事のため、一旦伐採した後、既存のツタの種子より事前に育てた苗木を植樹します。

②銀傘の架け替え
概ね竣工当時（大正１３年）と同じく内野席全体（アルプスは除く）を覆う新銀傘に架け替えます。
③グラウンドの継承
黒土と天然芝のグラウンドを継承します。
④スコアボードの継承
シンボリックな現在の形状を継承します。
(2)安全性の向上①耐震補強工事
柱・梁・壁等の増強による、現行法規を満たした耐震補強工事を行い、阪神淡路大震災
クラスの地震にも十分耐えられる安全性を確保します。
(3)快適性の向上①座席の改良・新設
総席数 …約４７,０００席
前後間隔…内野席８０～９０ cm 程度（現状 ６５～９０ cm）
アルプス・外野席６５ cm 程度（現状 ６０～６５ cm）
横配列 …内野席はすべて１０席以下、アルプス・外野席は標準１６席程度の配列となる
よう縦通路を増設します。
スイート席 …新銀傘下に新設します。
フィールド・ボックス席…現在のボックス席を取り込み、ファールグラウンドへせり出す（“砂かぶり”席）形で新設します。
車いす席…全エリアに増設するのに伴い、エレベーターの設置も検討します。
②トイレ・喫煙コーナーの整備
現在の配置と数を大幅に見直し、混雑緩和を目指します。また、セパレートされた喫煙室の設置を検討します。
③新たな商品・サービスの提供
スイート席、フィールド・ボックス席の新設を初め、飲食・物販店舗の改良、新規広告媒体の販売等を検討します。
④環境への配慮
これまでの井水の利用に加えて雨水利用も行います。太陽光発電の導入についても検討し、更新する設備は省エネ型を中心に採用します。また、球場周辺への騒音、光漏れ、ジェット風船の飛散等の緩和策を検討します。
５

タイガースクラブハウスの新設
タイガースの監督、コーチ、選手や関係者専用のクラブハウスを新設します。
（工期予定：平成１８年５月着工、平成１９年３月竣工）

６

リニューアル工事の予定
第Ⅰ期 平成１９（２００７）年１０月～平成２０（２００８）年３月
内野スタンド下諸室、銀傘撤去等
第Ⅱ期 平成２０（２００８）年１０月～平成２１（２００９）年３月
新銀傘・スイート席の設置、アルプスエリア及び外野エリアの更新等
第Ⅲ期 平成２１（２００９）年１０月～平成２２（２０１０）年３月
内野観客席の更新等<資料提供先> 青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、西宮市政記者クラブ、スポーツ紙各社、各社運動部
この件に関するお問合せは阪神電気鉄道株式会社 広報室 担当：吉田、金本、中本

TEL.(06)6457-2130
までお願いします。

リニューアル後の外観イメージ

リニューアル後のスタンドイメージ