４－３

建築物特定事業計画

生活関連施設名株式会社サンエー

施設管理者名開発部 平良隆明
事業費

特定事業内容事業量

実施予定期間（千着手円）
・視覚障がい者誘導用ブロックの設置

30ｍ

1,500

（オリタ食品館・ショッピングタウン宮古・カママ完了

平成 26 平成 26
年 11 月年 12 月ヒルズ食品館）
・出入口のスロープ幅（オリタ食品館）

7,800

風除室改修

平成 25 平成 25
年 10 月工 事 完
了・障がい者用駐車場の増設

3ｍ×5ｍ

50（オリタ食品館・カママヒルズ食品館）

平成 26 平成 26
年 11 月・多機能トイレ（３店舗）3,000

増 築 時 増 築 時
検討

特定事業内容年 12 月検討

回答

駐車場から出入口まで移動等円滑化された 平成 9 年に建てられた旧店舗で、出入口がとても経路の確保

狭く不便であるとお客様の指摘もある。車椅子用スロープもあるが、やはり不便である。スロープは直してあるが点字ブロック等は設置していない。多目的トイレも検討しているが、設置面積がない。障がい者用駐車場も 2 台分くらいの増設を検討中。しかし、もともとが古く小規店舗なので、改修は難しい。増設、又は改築も視野に入れ検討しているところである。

資金調達の方法

自己資金
・出入口工事はお客様の安全対策をとる。

事業実施に際して・法的関連の不備がないよう設計会社と連携をとる。

配慮すべき重要事項- 62 -

事業実施個所、写真等- 63 -

生活関連施設名

宮古島市役所平良庁舎

施設管理者名宮古島市役所 総務部財政課

特定事業内容事業量
１箇所

・ 出入口ドアの自動化

事業費

実施予定期間（千円）

着手

完了

平成２５

平成２５年１月

年３月

５８８

地下出入口については、庁舎建設時より設置済み
・ 視覚障がい者誘導ブロックの設置

平 成 27

平成２８年4月

年３月

必要箇所を点検、調査 平 成 27 平成２８

・ エレベーターの増設・改善した上、改善していく。
・ 車椅子利用者に配慮した台の高さの検討・ だれもが円滑に利用できるトイレ

年4月

年３月

平 成 27

平成２８

年4月

年３月

１階整備済み特定事業内容回答

・ 駐車場への誘導係の配置

10 時から 12 時、14 時から 16 時までの駐車場
混雑時に警備員を配置し対応しているが、障がい者等の車両であるかどうかの判別が困難な場合の対応を、今後、検討していく。

・ 地下の駐車場が暗い

照明を増設する方向で、対応する。

・ 障がい者用駐車場が利用できない（健常駐車場の増設、設置場所の見直しを検討する。

者の駐車・数が少ない）

100 台の来客者用の駐車場があり、そちらに 2台と公用車スペースに 2 台確保しており、合計 4台は確保できるので（基準に対して）数は満たしている状態である。

・ 福祉関係車両専用駐車場が無い

障がい者用駐車場で、対応してもらいたい。

特定事業内容回答

・ 地下の障がい者専用駐車場の場所が分か表示に照明を当てるなどの対応をしている。さらにりづらいいい方法があるかどうかは、今後検討していく。

・ 地下の障がい者専用駐車場スペースが狭 しばらくは、駐車する車両の向きで対応して頂きく、段差があり使いづらいたい。
障がい者用駐車桝の大きさについては満たしていないので、場所等についても駐車スペースの拡充も含め、今後検討していく。

・ 出入口スロープの改善

地下駐車場の障がい者用スペースの拡充などの対応に努めながら、提案及び意見のあったスロー
プの改善については、改善に向けて検討していく。
- 64 -

資金の調達方法

一般財源
トイレの増設について、2,4 階に関してはスペース的に難しい。

事業実施に際して配慮すべき重要事項
事業実施個所、写真等

正面玄関自動ドア

生活関連施設名宮古島市立平良図書館

施設管理者名館長 砂川 隆氏

特定事業内容事業量

事業費

実施予定期間（千円）

着手

完了

資金調達の方法
・ 宮古島市立図書館においては、図書館と公民館を併設する複合施事業実施に際して設の建設計画があり、平成 29 年 3 月末に移転する予定であるの配慮すべき重要事項

で、現時点での特定事業計画のない旨回答します。

- 65 -生活関連施設名文化ホール（マティダ市民劇場）

施設管理者名

宮古島市教育委員会 生涯学習部 文化ホール

特定事業内容事業量・ 案内表示を点字対応に改善

４箇所

事業費実施予定期間

（千円）

着手

2,000 ２ ７ 年 ２ ７ 年
度・ 音声案内の設置

６箇所

度

3,000 ２ ７ 年 ２ ８ 年
度

・ トイレを点字対応に改善

４箇所

度

800 ２ ７ 年 ２ ７ 年
度

・ 視覚障がい者誘導ブロックの改善

１ ２ 箇

度

1,200 ２ ７ 年 ２ ７ 年

所
・ トイレ案内の工夫

度

４箇所

度

400 ２ ６ 年 ２ ７ 年度

特定事業内容エレベーターの設置

完了

度

回答
2F に行かなくても、1F の見やすい場所として、後列座席と前列 4 列取り外し可能となっており、あえてエレベータの設置は、築 20 年の現在の施設では考えていないし、必要がない。

資金調達の方法
事業実施に際して配慮すべき重要事項

生活関連施設名宮古島市中央公民館

施設管理者名宮古島市

特定事業内容事業量

事業費

実施予定期間（千円）

着手

完了

資金調達の方法・ 平成 30 年頃、新たに建設される「未来創造センター」に組み込まれ事業実施に際してる為、現在の所改修の予定はありません。

配慮すべき重要事項- 66 -

生活関連施設名

働く女性の家

施設管理者名宮古島市

特定事業内容事業量・ 視覚障がい者誘導ブロック設置

一式

・ 出入口スロープ改善改善済

・ 障がい者用駐車場の設置改善済

事業費

実施予定期間

（千円）

着手

完了

H30

H30

資金調達の方法
事業実施に際して配慮すべき重要事項

生活関連施設名宮古島市福祉センター

施設管理者名

宮古島市生活環境部健康増進課

特定事業内容事業量・ 新規事業2,500 ㎡

事業費

実施予定期間

（千円）

着手

約８億円

完了

平成 26 平成 27
年 度 予 年 度 予定

資金調達の方法

定

合併特例債の予定

事業実施に際して配慮すべき重要事項
事業実施個所図、写真 等
・ ２６年度基本設計～建築期日については調整中（２６年の後半か、２７年度となる）
・ 新築の際はオールバリアフリー化をめざす。

- 67 -

生活関連施設名

宮古島市公設市場

施設管理者名宮古島市役所 観光商工局 商工物産交流課

特定事業内容・ 階段の設置

事業量

事業費
（千円）

1 箇 所 3,885

実施予定期間着手

H24.11.19 H25.3.13（東）資金調達の方法

沖縄振興特別推進市町村交付金（平成 24 年度）

事業実施に際して配慮すべき重要事項
事業実施個所、写真等- 68 -完了

生活関連施設名

平良老人福祉センター

施設管理者名宮古島市役所 福祉部介護長寿課

特定事業内容事業量・ 視覚障がい者誘導用ブロックの設置

１０m

・ 出入口スロープの設置・改善（でこぼこ、急勾配の改善など）＊設置済（簡易型）
・ だれもが円滑に利用出来るトイレ又は障がい者用トイレの設置
・ 障がい者用駐車場の設置

資金調達の方法

事業費

実施予定期間（千円）

着手

１５０完了

平成２７ 平成２７
年４月

年８月

１箇所
１箇所

４００

１箇所

５００

平成２７ 平成２７
年４月

年８月

平成２７ 平成２７
年４月

年８月

自己資金
・ 障がい者用トイレは既に設置されているので、オストメイトトイレ水洗器事業実施に際して具は簡易型を設置配慮すべき重要事項- 69 -

事業実施個所、写真等- 70 -

事業実施個所、写真等- 71 -

生活関連施設名

宮古郵便局

施設管理者名日本郵便株式会社

特定事業内容事業量

・ 駐車場の拡張

事業費

実施予定期間

（千円）

着手

完了

土地の売買及び大規模工事が見込まれるため、（障がい者駐車場の設置）工事の実施を現段階で決定することはできません（車いす駐車場の健常者利用については、注意喚起を行います）。

・ 駐車場の平坦化

同上

・ 誰もが円滑に利用できるトイレ（多機能トイ同上レ）又は障がい者用トイレの設置
・ 出入口スロープの改善（スロープの幅）

同上

資金調達の方法
事業実施に際して配慮すべき重要事項

生活関連施設名

平良西里郵便局

施設管理者名

平良西里郵便局長

特定事業内容事業量

・駐車場が小さい

事業費

実施予定期間

（千円）

着手

完了

施設借入のため、拡大の予定なし

特定事業内容回答

・視覚障がい者誘導用ブロックの設置

設置済み

・誰もが円滑に利用できるトイレ又は障害者用施設借入のため、スペースの確保が困難

トイレの設置
・障がい者用駐車場の設置

道路沿いに２台分確保（空き次第契約予定）

資金調達の方法
事業実施に際して配慮すべき重要事項- 72 -

生活関連施設名

平良下里郵便局

施設管理者名平良下里郵便局長

特定事業内容事業量

・ 駐車場がない。サンエーを利用している

事業費

実施予定期間

（千円）

着手

完了

・ 郵便局舎狭隘の解消、駐車場の確保を目的として、移転を検討
・ 移転時期は、平成 26 年度中を予定

資金調達の方法

自己資金

事業実施に際して配慮すべき重要事項

生活関連施設名琉球銀行宮古支店

施設管理者名琉球銀行宮古支店 支店長 比嘉良明

特定事業内容事業量・ お客様トイレ(男女)を身障者用トイレへ改修する

2 箇所

・ 視覚障がい者及び車椅子対応 ATM の設置

事業費

実施予定期間

（千円）

着手

450

3台

資金調達の方法

自己資金

事業実施に際して工事期間中はお客様利用の妨げにならないよう、配慮する。

配慮すべき重要事項
事業実施個所図、写真 等- 73 -

完了
平成 28 年
3月済み

生活関連施設名

沖縄海邦銀行宮古支店

施設管理者名沖縄海邦銀行宮古支店

特定事業内容事業量

事業費

実施予定期間

（千円）

着手

完了

・視覚障がい者誘導用ブロックの設置
・誰もが円滑に利用できるトイレ又は障害者用トイレの設置
・障がい者用駐車場の設置
資金調達の方法
1.2 については、建物の老朽化により建替え時に検討
事業実施に際して3 については、駐車場の整備予定であり、整備時に検討配慮すべき重要事項

生活関連施設名沖縄県労働金庫宮古支店

施設管理者名支店長 荷川取 正順

特定事業内容事業量

事業費

実施予定期間（千円）

着手

完了

資金調達の方法・ 建物 1997 年 6 月 25 日新築においてバリアフリー整備済（現在そ事業実施に際しての他の関連予定工事無し）

配慮すべき重要事項- 74 -

生活関連施設名

沖縄銀行 宮古支店

施設管理者名株式会社 沖縄銀行

特定事業内容事業量

事業費

実施予定機関

（千円）

着手

完了

・ 視覚障がい者誘導用ブロックの設置

1 箇所

Ｈ23.09・ 障がい者用駐車場の設置

1 箇所

Ｈ23.09

・ 店舗入り口までのスロープ設置

1 箇所

Ｈ23.09・ 多機能トイレ

1 箇所

未定

・ 車イスの設置

1 箇所

Ｈ25.09・ 車イス対応ＡＴＭへの変更

6台

Ｈ22.03・ コミュニケーションボードの設置

Ｈ25.12・ 筆談対応実施済み

・ サービス・ケア・アテンダントの配置
資金調達の方法
事業実施に際して配慮すべき重要事項

未定

自己資金
多機能トイレに変更するために必要なスペースの確保

事業実施箇所図、写真 等

視覚障がい者誘導用ブロックの設置- 75 -

４－４

都市公園特定事業計画

生活関連施設名

カママ嶺公園

施設管理者名宮古島市都市計画課

特定事業内容事業量

事業費

実施予定期間（千円）

着手

完了

H25 年 11 月

H26 年 2 月

60,000H23 年度

H27 年度

80,000H24 年度

H26 年度・ 近隣住民に対する駐車禁止周知看板設

320

置
・ 駐車場のバリアフリー化整備計画(一部完了)
・ トイレバリアフリー化整備計画(一部完了)

駐車場 2 箇所

トイレ 4 箇所

特定事業内容回答・ 出入口の改善（段差解消、視覚障がい者 必要箇所及び整備済み箇所の調査、精査した誘導用ブロックの設置、手すりの配置など

上で、駐車場を中心に整備を進めていく。

・ 休憩施設（四阿、ベンチなど）の設置

・ トイレ、駐車場、展望台を設置 H25.4
・ 広場に関しては H25.3 にベンチ設置
・ 車いす通行可能園路においても、設置可能な場所を調査、選定してベンチの設置を、継続して進めていく。

資金調達の方法②・③については補助事業にて対応
公園全体でのバリアフリー化は本公園の地形上厳しいため、ゾーンごとで事業実施に際してのバリアフリー化計画を執行し、そのことを案内板等で周知するよう努め配慮すべき重要事項る。

- 76 -