江戸川清掃工場整備事業
事前説明会
平成28年1月29日(金) 午後７時 ～８時30分 東部区民館
30日(土) 午後２時 ～３時30分 江戸川清掃工場
見学者説明室Clean Authority of TOKYO次第
1

開会

2

説明者紹介

3

説

4

質 疑 応 答（６０分）

5

閉

明会

（３０分）

本日の説明会
1 東京二十三区清掃一部事務組合について
2 江戸川清掃工場整備事業について
3 今後の説明会のスケジュールについて

1

1 東京二十三区清掃一部事務組合について2

１ 東京二十三区清掃一部事務組合について

２３区における清掃事業
収集・運搬
平成１１年度
まで
平成１2年度から中間処理

最終処分(ごみの焼却等)

(埋立て)

東京都
各区

２３区共同
特別区 東京都

東京二十三区清掃一部事務組合（清掃一組）
２３区の総意で設置した特別地方公共団体

3

１ 東京二十三区清掃一部事務組合について

清掃一組の施設配置図

江戸川清掃工場※杉並清掃工場は、建替えに伴い、
平成24年2月から稼働停止

埋立処分場
4

１ 東京二十三区清掃一部事務組合について

施設整備計画○ 清掃工場の耐用年数全国平均(実績) ：23.6年
清掃一組(実績) ：24.3年○ 清掃工場の整備事業の期間
準備期間：約４年間
建替工事：約５年間○ 23区で共同処理

長期的な視点に立った
施設整備計画5

１ 東京二十三区清掃一部事務組合について

施設整備(建替え)スケジュール
28
年度

29年度

30年度

31年度

32年度

33年度

34年度

35年度

36年度

37年度

練馬 250t×２炉１２３４５６７８９

10 11

１２３４５６

７８９１

２３４５６１２３４

工場名

杉並

27
年度

300t×２炉

光が丘

32

150t×２炉

目黒

25

26

江戸川

1920 21 22 23

北1819 20 21 22 23 24

300t×２炉300t×２炉（600ｔ/日）

38
年度

１600t×１炉

建替え工事期間（解体前清掃、解体工事、建設工事、試運転を含む）※枠内の数字は稼働年数を示す。

6

2 江戸川清掃工場整備事業について

7
２ 江戸川清掃工場整備事業について

現在の江戸川清掃工場の概要

焼却規模

６００t／日（３０0t／日×2炉）

発電出力

12,300kW

温水

90℃の温水で江戸川区立「くつろぎの家」に熱供給

余熱利用

8

２ 江戸川清掃工場整備事業について

施設配置図
瑞江駅西通り緩衝緑地

くつろぎの家9
２ 江戸川清掃工場整備事業について

現在の江戸川清掃工場の緩衝緑地

10

２ 江戸川清掃工場整備事業について

江戸川清掃工場整備事業のスケジュール

項目

年度

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 建替計画策定2 環境影響評価(現況調査～事後調査)

3 建替工事

現工場稼働

建替工事

新工場
稼働

11
２ 江戸川清掃工場整備事業について建替計画策定(１) 基礎調査(２) 基本デザイン計画(３) プラント計画(４) 建築計画(５) 工事作業計画
12

２ 江戸川清掃工場整備事業について(1)基礎調査
工場建物・敷地、周辺の土地利用、地盤調査等
敷地内４か所でボーリング調査を実施○地盤の固さ○地下水の通りやすさなど▲ボーリング調査の様子

建物の構造、基礎などの計画

13２ 江戸川清掃工場整備事業について建替計画策定(１) 基礎調査
工場建物・敷地、周辺の土地利用、地盤調査等(２) 基本デザイン計画(３) プラント計画(４) 建築計画(５) 工事作業計画
14

２ 江戸川清掃工場整備事業について(2)基本デザイン計画
施設全体の配置や建物デザイン
大田清掃工場の例
練馬清掃工場の例

15
２ 江戸川清掃工場整備事業について建替計画策定(１) 基礎調査
工場建物・敷地、周辺の土地利用、地盤調査等(２) 基本デザイン計画
施設全体の配置や建物デザイン案(３) プラント計画
環境対策、発電能力、余熱利用等(４) 建築計画
工場棟や煙突の計画、緑化計画等(５) 工事作業計画
周辺への安全・環境対策等、解体方法・施工方法 16２ 江戸川清掃工場整備事業について

環境影響評価のスケジュール

項目

年度

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 建替計画策定2 環境影響評価(現況調査～事後調査)

現況調査

予測・評価

事後調査

3 建替工事

17
２ 江戸川清掃工場整備事業について

環境影響評価手続
環境影響評価制度（環境アセスメント）
東京都環境影響評価条例に基づいた手続①事業が環境に与える影響を予測・評価 (清掃一組)②住民や関係自治体などの意見を聴く (東京都)③専門的立場からその内容を審査 (東京都)

事業の実施において適正な環境配慮
18

２ 江戸川清掃工場整備事業について①予測・評価・項目(１) 大気汚染(２) 悪臭(３) 騒音・振動(４) 土壌汚染
(５) 地盤(６) 水循環(７) 日影(８) 電波障害(９) 景観(10) 自然との触れ合い活動の場(11) 廃棄物(12) 温室効果ガス

・現況調査の開始
予測・評価の基礎となる調査を
平成28年度から29年度にかけて実施

19２ 江戸川清掃工場整備事業について現況調査の様子▼交通量調査の様子▲大気調査の様子

20

２ 江戸川清掃工場整備事業について

環境影響評価手続
環境影響評価制度（環境アセスメント）
東京都環境影響評価条例に基づいた手続①事業が環境に与える影響を予測・評価 (清掃一組)②住民や関係自治体などの意見を聴く (東京都)③専門的立場からその内容を審査 (東京都)

事業の実施において適正な環境配慮
21
２ 江戸川清掃工場整備事業について② 住民や関係自治体の意見を聴く③ 専門的立場から内容を審査② 東京都民（在勤・在学を含む）の方や関係区の区長から、環境保全の立場からの意見を聴きます。
③

予測・評価について、大学教授などの専門家で構成される「東京都環境影響評価審議会」で審査します。

評価書案審査意見書を作成し、事業者に送付、公表
事業の実施において適正な環境配慮

22

２ 江戸川清掃工場整備事業について建替工事のスケジュール項目

年度

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 建替計画策定2 環境影響評価(現況調査～事後調査)3 建替工事

解体工事

現工場
稼働

建設工事

新工場
稼働

23
２ 江戸川清掃工場整備事業について建替工事中の騒音対策等

低騒音型の建設機械の採用

全覆いテント等(解体工事中)

敷地境界の仮囲い

騒音振動

常時監視装置24

3 今後の説明会のスケジュールについて

25
３ 今後の説明会のスケジュールについて

今後の説明会のスケジュール (予定)
２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８

工 事 等

事前説明会 （本日）建替計画策定 環境影響評価

年度

建替計画

建替計画素案 説明会
環境影響評価環境影響評価書案 説明会

解体 / 建設工事
解体工事説明会建設工事説明会
26

ご清聴ありがとうございました
お問合せ先

東京二十三区清掃一部事務組合
建設部 計画推進課
０３－６２３８－０９１２（東京都千代田区飯田橋３-５-１

東京区政会館１２階）

東京二十三区清掃一部事務組合
Clean Authority of TOKYO

27