□石￣￨

設計･施エプロセス専門部

ぶヱｉ｢施工プロセスを通じた検査について｣
説明資料
平成18年12月27日

新たな品質確保体制の方向性(案)ｼﾞs゛Sｈttp:/／wwｗ．四ａａで゛゛．゛゛７７ｇｍＳＳ｀゛

工事目的物の品質確保体制
ＱＡ(品質保証QualityAssUrance)＝QC(品質管理Quality control)十ＡＴ (受取検査Acceptance Testin9)
発注者

受注者

《゛k〃ゝ％%jｎ｀､゛､ｌさ､1、､%%％￨￨l
汗 ，m‑,･,H
題切に各４l

発注者

１・
１u㎜?SaWSaa4a‑ぷ･寥xagJggiiir
彊自証膠llllllﾄ￨￨
II謳IIOI,l｡･｡即。,

･の2

効カ

効果的な品質％

1，IJ㎜●

１保ｶ １

泌

回回目1==……91;,==1年j=万席]jj]……

廳I,I‑‑ U %･U･%･‑

ぶ!i!＾、Irl､14!;?､、、゛?、^、凋騨レ土

発注者 ：監督・検査の責任の明確化と検査体制の強化(施工プロセスを通じた検査の導入)①主任検査職員による段階検査の導入②インスペクターによる施エプロセスチェックの導入⇒先ずはWTO対象の低価格入札工事を対象に一部試行を実施

受注者： 受注者側の品質管理のあり方について検討
造物の重要度・施工の難易度等を考−‑‑……‑‑‑‑一一‑‑‑一一‑‑‑−−−−‑一一一一‑‑‑‑‑‑‑‑‑一一‑‑‑‑‑‑‑

し鮒一ぐ⇒ヒアリングを踏まえ引き続き検討

２

新たな品質確保体制の方向性(案)①段階検査の導入
ヽ/主任検査職員(発注者)が､高い法度で､､一付( ムい)のる査を実施(一段階検査⇒従来､監督職員が実施していた段階確認は廃止。
ヽ/段階検査は､インスペクターによる施工プロセスチェックの報告を踏まえ書面及び実地検査を実施。
ヽ/主任検査職員は段階検査の結果等について､総括検査職員に報告するとともに監督職員と情報交換。
じ ※新たな制度では､従来の｢検査職員｣を｢総括検査職員｣として位置づけ､他の主任検査職員を指導監督して検査を行い､その結果を総括する業務を担当。
具体的には､完了(中間)検査など大きな節目における検査を実施。

]②段階検査を行う者〔主任検査職員：職員（非常勤等）〕

ヽ/主任検査職員は職員とするが､事務所体制等により非常勤等外部の技術者の活用を検討。
［主任検査職員資格要件（非常勤等の場合）］｡̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‥‥‑‥‥‥‥

一級土木施工管理技士十高度な実績十面接(※将来的には専門の技術資格保有を要件に追加)
３

主任検査職員の行動体系イメージ

りI

yp゛･゛｀

・･《1段階検査における指摘事項等を報告

ここヴIｙ臼い゛･MS゛゜べゝ．
｀「Ｊyゝ11｀￨.ﾝ１１゛゛Ξ｀￨･

１

回提案の｢監視官｣

４新たな品質確保体制の方向性(案)①施エプロセスチェックの導入

ヽ/受注者による施工が適切に実施されているか発注者側のインスペクターが確認(＝施エプロセスチェック)

工事の品質を左右する工種について現場に常駐もしヽ/インスペクターは､発注者(主任検査職員)に報告

くは高い速度で立｡゜･し､。

①受注者により契約書及び基準書等に基づ<施工がなされているか②材料検査や施工管理が適切に実施されているかヽ/インスペクターが確認する範囲を明確にするためエプロセスチェヽヽク
、ｍによL紺=記｡､。

②施工プロセスチェックを行う者〔インスペクター:職員･外部委託〕

ヽ/施エプロセスチェックを行う者をインスペクターとする。
※発注者は職員により実施体制を構築できない場合､外部委託により対応することを想定

定の技術力及び経験を有し

ヽ/インスペクターは中立公平な立かつ､一､、場を有する者に行わせるものとする。
[インスペクター資格要件(外部委託の場合)]』‑‑‑皿皿皿皿皿皿㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜皿皿㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜皿㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜皿㎜㎜㎜㎜㎜皿皿皿皿皿㎜皿㎜㎜㎜皿㎜皿皿皿‑皿㎜‑。

一級土木施工管理技士十実績
一一

一一(※将来的には専門の技術資格保有を要件に追加)
５

施エプロセスチェック表①(イメージ)【施工プロセスの確認(施工方法)】
確認
時期

種別

コンクリー
ト打ち込

確認項目

日付:

確認内容

対象箇所:
チェック
欄

設計図書に従った型わくが 請負者は､コンクリーﾄの打込み前に型わく､鉄筋等が設計図書に従って配置されていることを確かめなければならない。
配置されているか□

設計図書に従った鉄筋等の配置となっているか

□

指摘事項

み

コンクリートと接して吸水の恐れのあるところは､あらかじめ湿らせておかなければならない。

□練混ぜてから打ち終わるまでの時間は､原則として外気温が25℃を超える場合で1.5時間､25℃以下の場合で2時間を超えないものとする。

□

コンクリーﾄの打込みを、ロ平均気温がポCを超え25℃以下の範囲に予想されるときに実施しなければならない。日平均気温の予想がこの範囲にない場合には暑中コンクリート､寒中コンクリートの規定によらなければならない。

□

打設の連続性が確保されて コンクリーﾄ打設に際して一区画内の一層を連続して行わなければならない。
いるか□

打設箇所の吸水状態が排除されているか

打殺時 練混ぜてから打ち終わるまでの時間が適切か

コンク
リート

打込み時の日平均気温が基準内か

適切な打設方法と打ち込み 型枠にコンクリーﾄが付着して硬化するのを訪ぐため、型枠に投入口を設け面までの高さが適切な範囲 るか､縦シュー卜あるいはポンプ配管の吐出口を打込み面近くまで下げてｺﾝｸﾘｰﾄを打ち込まなければならない｡この場合､シュート､ポンプ配管、か□バケット､ホッパー等の吐出口と打込み面までの高さは1.5m以下とするものとする。

打継ぎ部分の連続性が確保されているかコンクリートを2層以上に分けて打込む場合､上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行い､上層と下層が一体になるように施工しなければならない。

□６

施エプロセスチェック表②(イメージ)
日付:【材料確認(品質)】
種別確認
時期
打設時

確認項目

塩化物総量規制

確認内容
原則0.3kg/m3以下であることを確認する。

コンクリートの打股が午前と午後にまたがる場合は､午前に1回コンクリー卜打設前に行う。

スランプ試験

スランブ5cm以上8cm未満:許容差±1.5cm
スランプ8cm以上18cm以下:許容差土2.5cmであることを確認する。

荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20〜150m3ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。

□コンクリーﾄの圧縮強度試験

１回の試験結果は、指定した呼び強度の85%以上で 荷卸し時あること。3回の試験結果の平均は､指定した呼び強 1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20〜150m3毎に1回｡なお､テストピースは打設場所で採取し､1回につき6本とナる。
度以上であることを確認する。
土1,5％(許容差)以下であることを確認する。

荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20〜150m3ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。

【寸法確認(出来形)】
確認時期

確認項目

出来刑
測定

ｺﾝｸﾄﾄ
(場所打擁壁工)

日付:

施工途中での出来形部分が規格値を満たしているか確認内容
基準高:±5叱m

厚さｔ：−２０ｍｍ

施工延長40m(訓点間隔25mの場合は50m)につき1箇所､延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。

裏込厚さ:−50mm

幅ｗｌ,ｗ２：−３０ｍｍ

高宍
延長Ｌ

確認頻度

ｈく３ｍ：

ｈ≧３ｍ：−１００ｍｍ：−２００ｍｍ

指摘事項

実測値

指摘堺項□□

空気重測定

実測値

欄

2回/日(午前1回、午後1回)、または構造物の重要度と工事の規模に応じて100〜150 ｢ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が詔められたとき。

ﾄ種
別

チェック

配合設計土15kg/m3の範囲内であることを確認する。

単位水量

ｺﾝｸﾘｰ

確認頻度

対象箇所:

□□

対象箇所:
チェック欄

□□
□
□
□

−５０ｍｍ

□
1施工箇所毎

□

７

■㎜

‑

■■・■

｜

一一一・

゛

一一

゛

−･一一一一

ご

監督職

三
作

監督･検査業務の見直し(案)一

主任監督職，

一○完了検査○契約関係業務現行(条件変更､技術提案○中間検査の確認等)(既済部分検査)○調整関係一(地元･関係機関調整)

一○検査関係業務へ(段階確認等)

゛､、○施工状況の把握゛、
石函iiiに

○完了検査

●段階検査

●施エプロセスチェック(○中間検査)［工事節目毎に実施］[日々実施]※出来高検査（品質･出来形検査を含む）※施工方法の確認○調整関係(地元･関係機関調整)※監督職員との情報交換(条件変更､技術提案の見直し※材料･寸法確認
禰

総括検査職員への報告
一一○施工状況の把握

一一(案)確認等)[業務増大](職員･外部委託)

主任，
一一−

一一

監督職員

ｊインスペクター
一８

監督･検査業務の見直し(案)
︱

︱

←一

←命任

報告

任命

報告

総括検査職員

監督職員(現行の検査職員)

任命
報告
主任検査職員(前回提案の監視官)

設計変更､技術提案の確認等

皿↓↑６
契約

段階検査
※出来高確認(出来形､品質含む)

委託機関･一一一一一一‑一一一一一一一‑‑一一−︱︲︱−

インスペクター

完了検査(中間検査)〔有資格者〕

発注者側

施エプロセスチェック※施工方法、材料･寸法確認等
■㎜■

受注者側

︱︱

受

注者
９

導入までのスケジュール(案)4441ぷ;4ﾋﾟん……

入lゼズヂ出うＩＩ'゛ 宍｀゛゛￨｀(lJｻV]……yglcl
゛゛｀1 l･｡jﾚj44どllly
備…………

ミミミ＝︱−１１STEPIＷＴＯ低入札工事で一部試行○段階検査の実行性検証等○チェック項目の検証○資格要件の整理等○組織体制の構築(○資格制度の検討)○出来高部分払制度の拡大○総価契約･単価合意方式の拡大(主任検査職員等)○監督･検査基準等の改正〃＝試行工事の拡大

STEP2○品確法附則2
政府は､この法律の施行後三年･を経過した場合において､この法律の施行の状況等について検討を加え､必要があると認めるときは､その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

○段階検査【本格導入】

将来○プロセスチェック【本格導入】