令和３年度進行管理・評価シート
広川町歴史的風致維持向上計画（平成２８年１０月３日認定）（最終変更令和４年３月２９日）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１－１）
1 計画の推進体制

・・・・・・・・・・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
1 良好な景観の形成に関する施策との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

2③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 広村堤防歴史広場整備事業
2 熊野古道（熊野参詣道紀伊路）整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 耐久社調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 歴史的町並み調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 歴史的風致形成建造物修理修景事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 重要文化財濱口家住宅整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 町道美装化事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 公園・広場整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 水路整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 伝統行事調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 歴史まちづくり団体支援事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
12 町並み散策拠点駐車場整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
13 周遊性向上検討・案内板設置事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
14 「稲むらの火」関連事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
15 観光周遊ルート整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
16 稲むらの火記念公園（仮称）整備事業

3456
789101112131415161718④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 文化財の防災に関する取り組み

19⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
1 濱口梧陵偉業顕彰シンポジウム 他

・・・・・・・・・・・・・・・・・

20

・・・・・・・・・・・・・・・・・

21

・・・・・・・・・・・・・・・・・

22⑥その他（効果等）（様式１－６）
1 在大阪インドネシア総領事が「稲むらの火の館」を訪問□法定協議会等におけるコメントシート（様式２）

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

計画の推進体制

本計画の推進体制については、教育委員会社会教育班を計画推進の事務局とし、歴史まちづくり法第11条に基計画に記載
づく広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会において計画推進や計画変更、円滑な事業の実施に向けた相している内容談を行い、広川町文化財保護審議委員会の協力や和歌山県などの関係部局との調整を図り事業を展開する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で関係機関の連携のもと、各事業の進捗管理の共有を行い、計画の推進を図った。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、法定協議会である「広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会」の開催を中止し、計画の変更申請、進行管理・評価について意見聴取を行った。広川町文化財保護審議委員会についても開催を中止し、歴史まちづくり事業について書面により説明資料を送付した。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
歴史まちづくり計画の事業推進に向け、庁内組織の情報共有と、目的の共有化を図ることが必要であり、連携を強化していく。
状況を示す写真や資料等

広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会名簿計画の推進体制

広川町－１

進捗評価シート
評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

良好な景観の形成に関する施策との連携

計画に記載 広川町の優れた景観を維持し後世に継承するため、景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景している内観計画の策定を検討する。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
歴史的景観を活かしたまちづくり推進に向けて、歴史的景観都市協議会、近畿地方都市美協議会に加盟した。
優れた景観を維持し後世に継承するため、景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景観計画策定に向けた検討を進めるため、セミナーや協議会研修に参加した。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

近畿地方都市美協議会（令和３年７月１３日）

景観づくりセミナー（令和３年１１月２５日）

広川町－２

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済■実施中□未着手

広村堤防歴史広場整備事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 広村堤防の本質的価値を明らかにし、望ましい保存・活用の方針を定めるため保存活用計画書を策定すしている内 る。その計画方針に基づき、広村堤防に隣接した私有地を購入し、広場整備を行い史跡の周辺環境の向上容を図る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で令和元年度に作成した３次元データを用いて、業者委託により、地図情報レベル５００の地形図を作成した。
保存活用計画の策定に向けて、第1回史跡広村堤防保存活用計画策定委員会を１１月１９日に開催した。計画書の完成は令和４年度を予定している。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

保存活用計画を策定し、その計画方針に基づき広場整備を実施する。
状況を示す写真や資料等

史跡広村堤防保存活用計画策定委員会の様子（令和３年１１月１９

広村堤防平面図

史跡広村堤防保存活用計画策定委員会名簿

広川町－3

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-2
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

熊野古道（熊野参詣道紀伊路）整備事業
事業期間 令和元年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 熊野古道鹿ヶ瀬峠史跡本体の整備に向けた発掘調査を行い、保存活用計画書を策定する。策定された史している内跡の保存・活用方針に基づき整備を行う。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で令和元年度に実施した現況調査、令和２年度に行った資料収集を踏まえ、熊野古道（熊野参詣道紀伊路）の保存活用計画書策定に向けて検討をすすめた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

鹿ヶ瀬峠指定範囲図

鹿ヶ瀬峠（大峠）

鹿ヶ瀬峠(小峠）

広川町－4

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-3
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

耐久社調査事業
事業期間 令和３年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 県指定史跡耐久社を調査し、文化財価値を確認するとともに、今後の濱口梧陵顕彰施設として保存活用方している内針を定める。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で耐久社の保存活用方針を定めるため、調査の実施に向けて検討を行った。
濱口梧陵顕彰施設として適正な保存と活用を行うことで、後世に濱口梧陵の偉業を伝えるとともに、見学を目的とした来訪者の増加が期待できる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

耐久社外観

耐久社内観

耐久社平面図広川町－5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-4
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史的町並み調査事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 広地区の市街地には、中世に行われた町割に近世から近代にかけて建築された建造物が良好な状態で佇している内 む。町並み把握調査が行われていないため、所在調査や建築時期等の調査を行い、歴史的風致形成建造容物への指定を推進する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で外観調査にて抽出した町並み保存のために重要な歴史的建造物について、和歌山県建築士会のヘリテージマネージャーに委託し、所有者協力のもと詳細な調査を行う予定であったが、新型コロナウイルス流行に伴う感染予防のため、今年度の調査を見送ることとした。次年度以降引き続き調査を行う予定である。
地域住民の町並み保存に対する意識の向上とともに、重要な歴史的建造物の保護につなげるため、所有者の同意が得られれば国登録文化財への登録を目指す。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

良好な町並みを保存するために重要な歴史的建造物は、国登録文化財への登録や歴史的風致形成建造物への指定を進める。
状況を示す写真や資料等

調査予定物件（久徳家住宅）

広川町－6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-5
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史的風致形成建造物修理修景事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 歴史的風致形成建造物については、その活用とあわせて修理・修景を行う。事業にあたっては、建物調査している内 を行い、伝統的様式の復元を基本とした基礎調査を踏まえ、それぞれの建物の特色に即した修理・修景を容行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で令和２年１１月より開始した浦家新宅（歴史的風致形成建造物）の修理・修景工事が完了した。令和４年度には、国登録有形文化財への登録申請を予定している。
歴史的風致形成建造物の適正な保護と活用を行うことで、良好な町並み景観の形成や歴史・文化の周知が図られる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

歴史的風致形成建造物修理修景工事完成写真

内観

内観

内観

広川町－7

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-6
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

重要文化財濱口家住宅整備事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 濱口家住宅は、近世から明治に至る屋敷構えが一体で残り、地域を代表する商家の発展過程を示すものとしている内 して重要な意義を有している建物である。大規模な住宅で複雑な屋根構成となっているため、雨漏りや経年容により建物の傷みが進んでいる。整備の基本方針を策定し修理を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で重要文化財である濱口家住宅の大規模改修に向けて、所有者と協議を重ねた。
令和４年度には、和歌山県文化財センターに委託し、基本設計業務を行う予定である。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

濱口家住宅写真（ドローン撮影）

濱口家住宅配置図

広川町－8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-7
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

■実施済
□実施中
□未着手

町道美装化事業
事業期間 平成２９年度～令和３年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 重点区域内の町道について、良好な市街地環境の保全整備と来訪者の周遊性を高めるために、町並みとしている内 の調和した美装化を進める。「稲むらの火」の津波避難経路であり、広八幡神社の渡御順路でもある「大道」
容の舗装整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で良好な市街地環境の保全整備および町並みとの調和を目的とした、「大道」美装化の工事が完了した。
重点区域内の歴史的景観の保全整備を図り、来訪者の周遊性の促進を目指す。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
改修前

改修後

広川町－9

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-8
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

公園・広場整備事業
事業期間 平成２９年度～令和４年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 重点区域内に公園と広場を整備することで、良好な市街地環境の保全整備と来訪者の周遊性を高めるた
している内めに、町並みとの調和した公園と広場の整備を行う。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で北側広場の整備が完了した。
公園および南側広場については整備を進めているところであり、令和４年度に完成予定である。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
北側広場完成写真

公園・南側広場の図面

公園の現場写真（施工中）

南側広場公園広川町－10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-9
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

■実施済
□実施中
□未着手

水路整備事業
事業期間 平成２９年度～令和３年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 重点区域内に水路を整備することで、良好な市街地環境の保全整備と来訪者の周遊性を高めるために、町している内並みと調和した水路の整備を行う。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で令和３年度に工事が完了し、町並みと調和した水路が整備された。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
水路整備完成写真

完成写真

完成写真

水路整備図面広川町－11

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-10
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

伝統行事調査事業
事業期間 平成２８年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 町内に多数残されている伝統行事等は各地域で継承されるにとどまっていることから、町全体の住民の共している内有財産としての認識を広めるため、詳細調査・記録作成に取り組む。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で新型コロナウイルス流行に伴う感染予防のため、今年度の調査を見送り、次年度以降に引き続き調査を行う。
平成２９年度には「乙田の獅子舞」、平成３０年度には「神艸滝の社」、令和元年度には「明神さん」祭りについて、それぞれ調査を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

今後、調査結果を広報誌に掲載するなど、町全体の住民の共有財産としての認識を広めるための取り組みが必要である。
状況を示す写真や資料等

乙田の獅子舞（平成２９年度）

神艸滝の社（平成３０年度）「明神さん」祭り（令和元年度）

広川町－12

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-11
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和３年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

歴史まちづくり団体支援事業
事業期間 昭和５６年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業
計画に記載している内 広川町の歴史文化遺産の保存・活用に係る文化財保護・まちづくり団体を支援する。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で住民と行政の協働による町全体で文化財を支えていく体制を構築するため、「広川町古典芸能保存会」「広村堤防保存会」「広川町日本遺産ガイドの会」に補助金を支出した。
地域住民等との協働による歴史文化遺産を生かしたまちづくりにより、歴史まちづくりに対する地域住民等の意識向上が図られる。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

歴史的町並みや熊野古道など歴史遺産を保護継承する団体の組織化を図り、その後の活動を支援していくことが重要である。
状況を示す写真や資料等

広川町日本遺産ガイドの会「梧陵語り部ジュニアクラブ」活動の様子

広川町－13

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-12
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

町並み散策拠点駐車場整備事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 良好な市街地環境の保全整備のために、広地区に残る伝統的な町並みや「稲むらの火」関連史跡の広村している内堤防などを巡る散策拠点となる駐車場を整備する。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で町並み散策の拠点となる駐車場（東側）が完成した。令和４年度以降も引き続き駐車場を増設する予定である。
駐車場を整備することで、広地区に残る伝統的な町並みや「稲むらの火」関連史跡の広村堤防などを巡る散策拠点となる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

駐車場（東側）完成写真

広川町－14

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-13
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

周遊性向上検討・案内板設置事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業、和歌山県観光施設整備補助金

重点区域や熊野古道の周遊性を向上させるためのサイン計画やガイドラインを検討し、計画書を策定する

計画に記載 とともに文化財等の説明板、周遊観光や町並み探訪等に資する誘導標識などを整備する。案内看板設置
している内にあたっては、訪日外国人旅行者を呼び込み、外国人向けの受け入れ環境の充実を図るために、多言語容の案内看板等を整備する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で町指定文化財の説明看板を５箇所新調し、周遊性を向上させるための多言語案内看板を１６箇所設置した。観光客等への案内・説明機能が強化され周遊性が高まるとともに、地域住民の文化財への理解が深まり、地域への愛着と歴史的環境を大切にする心の醸成につながる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

町指定文化財説明看板

案内看板

案内看板

案内看板

広川町－15

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-14
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

「稲むらの火」関連事業
事業期間 平成２７年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 「稲むらの火」に関する啓発事業や濱口梧陵の顕彰事業を実施する。令和２年（２０２０）濱口梧陵生誕２００
している内 年、令和７年（２０２５）「世界津波の日（World Tsunami Awareness Day）」制定１０周年など節目の年には、
容講演会やシンポジウム等を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年行われている「稲むらの火祭り」は開催中止となり、「津浪祭」は１１月５日に規模を縮小しての開催となった。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等「津浪祭」の式典と土盛りの様子（令和３年１１月５日）

広川町－16

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-15
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光周遊ルート整備事業
事業期間 平成３０年度～令和４年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

計画に記載
している内 「稲むらの火」関連文化遺産や町並みをめぐる歩行環境を整備し、散策ルートの魅力向上を図る。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「稲むらの火」関連文化遺産や町並みをめぐる観光周遊ルートである町道日東・八幡線道路の工事が完了した。
また、広西５３号線、名島上中野線において、測量設計業務を行った。
重点区域内の歩行環境が改善され、周遊性が高まることで来訪者の往来が活発となる。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

観光周遊ルート（町道日東・八幡線道路）整備後

ルート整備平面図（町道日東・八幡線道路）

広川町－17

進捗評価シート（様式１-3）

評価軸③-16
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況項目

■実施済
□実施中
□未着手

稲むらの火記念公園（仮称）整備事業
事業期間 令和２年度～令和３年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

計画に記載 稲むらの火の館、広村堤防、稲むらの火区域を巡る長時間滞在型の観光を推し進めるため、稲むらの火の館から広している内 八幡神社に向かう観光散策ルートに「稲むらの火」をテーマとした記念公園を整備する。また、平成30年５月に認定さ容れた「日本遺産」の構成文化財となっている「稲むら」を展示し、地域住民の伝統文化の理解促進にもつなげる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で稲むらの火記念公園（仮称）が完成した。
観光散策ルート上に公園を整備することで、来訪者の周遊性を促進するとともに、地域住民の伝統文化に対する理解促進にもつながる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
整備前

整備後

完成写真

広川町－18

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和３年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の防災に関する取り組み

計画に記載 防災訓練を毎年文化財防火デーにあわせ、重要文化財広八幡神社や法蔵寺において地元消防団と所有している内者、教育委員会が連携しており、今後も継続して行う。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で１月９日に重要文化財広八幡神社と法蔵寺において消火訓練・防災訓練を行い、防犯体制の強化について注意喚起した。
地元消防団と所有者、企画政策課が連携して実施することにより、防災意識の向上が図れた。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

防災訓練の様子（令和４年１月９日）

広川町－１９

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
報道等タイトル

年月日

令和３年度
掲載紙等

「広川町日本遺産ガイドの会」が設立されました

令和３年４月１１日

広報ひろがわ６月号「稲むら最中」はいかが

令和３年５月１３日

毎日新聞「梧陵学のすすめ」発刊

令和３年６月１１日

毎日新聞

稲むらの火の館 気象庁表彰

令和３年６月１１日

読売新聞

浪曲師・菊地まどか 稲むらの火の館応援大使に

令和３年６月２４日

有田タイムス

梧陵語り部ジュニア開講式 広・南広小児童が基本学習

令和３年６月３０日

有田タイムス

坂本大臣 県内各地を視察

令和３年７月７日

有田タイムス

１１９回目の津浪まつり

令和３年１１月１１日 和歌山特報

濱口梧陵偉業顕彰シンポジウム 現代に生きる梧陵の精神

令和３年１１月１１日 有田タイムス

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で濱口梧陵偉業顕彰シンポジウムの記事、稲むらの火関連の記事、津浪祭などが新聞に掲載され、町内外へのアピー
ルとともに歴史まちづくりや広川町に対する関心が高まった。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等「広川町日本遺産ガイドの会」が設立されました（広報ひろがわ６月号）

広川町－２０

進捗評価シート（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度

令和３年度

項目
在大阪インドネシア総領事が「稲むらの火の館」を訪問
計画に記載
している内
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付
在大阪インドネシア総領事が「稲むらの火の館」を訪問したことで、広川町の防災文化を国内だけでなく国外にも発信することができ、観光振興などを通じた広川町の活性化が図れる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

在大阪インドネシア総領事の広報記事（広報ひろがわ令和３年９月号）

広川町－２１

法定協議会等におけるコメント（様式２）

評価対象年度

令和３年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：令和３年度広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会
会議等の開催日時：令和４年２月（新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、会議は開催せず、書面による意見聴取を行った。）（コメントの概要）〇公園・広場整備事業について、順次整備が進んでいるが、完成後の広場を活用するための体制づくり（道あかりの運営事業者や稲むらの火の館などの関係者との意見交換会や、利用申請の窓口の確保など）、活用主体（地域の団体や学校関係、民間事業者など）の誘致や活用提案の募集などを並行して進める必要がある。
〇稲むらの火記念公園（仮称）整備事業について、公園の日常的な維持管理を地域住民と連携して行いながら、来訪者以上に地域住民に親しまれる公園として育てていくための体制を整える必要がある。
〇浦家、戸田家の整備後の活用方針を早急にまとめ進めていく必要があると思われる。
〇どんどんよくなってきてうれしい。とくに、稲むらの火記念公園完成楽しみにしている。
〇町並み散策整備事業において整備された「道あかり」について、コロナ後を見据え、県外からの来客が増える様にもっと商品を増やす事と、食堂では地元の魚等を使ったメニューで来客にアピールできる施設を目指して欲しい。

（今後の対応方針）〇整備後の施設について、関係課と協議のうえ、活用方針や今後の体制づくりに向けて検討を進めていく。

広川町－２２