J-BIM REPORT／株式会社淺沼組
J-BIM―REPORT/株式会社淺沼組淺沼スタートモデルによる着工時からの施工BIM活用を志向！

M で設計する案件を決定して運用に集中 BI

インフォメーション

株式会社淺沼組は、1892年(明治25年)、淺沼幸吉によって奈良県大和郡山市において創業された総合建設会社である。大阪市浪速区に本社を置き、主に関西を地盤に全国展開しており、官公庁建設に数多くの実績をもっている。淺沼組では、2007年から顧客との合意形成の迅速化、図面整合性向上、製図作業の効率化による生産性の向上と建物の高品質化を目的にBIM運用を始めており、2016年度から設備投資及び人材投資(教育)を進めており、今後は本社技術支援部門だけでなく、作業所での利活用が更に広がるため、作業所職員のスキルアップが課題であるとしており、BIM/CIMへの取組みを視野にお話しを伺った。

user株式会社淺沼組

tool

GLOOBE

type

建設会社

GLOOBE 導入時期

2022，02 月

株式会社淺沼組

株式会社淺沼組

株式会社淺沼組

建築事業本部

建築事業本部

大阪本店コスト管理

設計統括室長兼BIM

建築技術部兼BIM推室サポートグループ

推進室長

進室

兼建築事業本部BIM

森祐二氏

横浜課長

宏氏

推進室 主任奥田大輔氏

創業理念「和の精神」「誠意・熱意・創意」
2007年からＢＩＭ運用

大阪府高槻市の技術研究所において入社

淺沼スタートモデルによる着工時から施工

1〜2 年目の社員向けに 3 次元モデルや VRBIM 活用を志向を使った体験型現場教育システムを開発し株式会社淺沼組は、1892 年(明治 25 年)、た。RC 造集合住宅などさまざまな種類、用淺沼幸吉によって奈良県大和郡山市におい途の建物の施工工程を品質管理や安全管理て創業された総合建設会社である。大阪市浪速区に本社を置き、主に関西を地盤に全国展開しており、官公庁建設に数多くの実績をもっている。創業理念「和の精神」「誠意・熱意・創意」は、創業者である淺沼幸吉の｢仕事が仕事を生む｣という事業に対する信念を実現するために創業以来変わることなく受け継がれてきたもので、人と環境を大切にする創環境企業として、事業活動を通じ社会の安全と幸福の増進に貢献している。 公開資料「2012 CSR 報告書: 人・都市・自然のシンフォニーレポート」によってBIM 導入の端緒を知ることができる。それによると、淺沼組では、2007 年から顧客との合意形成の迅速化、図面整合性向上、製図作業の効率化による生産性の向上と建物の高品質化を目的に BIM 運用を始めており、BIM ソフトについては「Revit」を基軸のシステムとして用いている。
直近では、建設通信新聞の特集・
BIM/CIM2022(3 月 31 日発行の 26 面)において土木事業本部土木企画部長の森山保彦氏が「効率よく検索／共有／活用できるの側面からより現実に即した形で学習でき環境作り」と題して施工 BIM/CIM の現況る。実際に技術研究所の増築に合わせ、杭打に関して寄稿している。それによると、設ちから鉄骨建て方や足場解体、内装仕上げ計から施工、施設管理まで 3 次元で情報がまでの施工工程を 3 次元映像化し、各工程統一され、生産性向上の加速が期待できるに即した管理手法などの研修に援用していBIM/CIM への対応として、2016 年度からる。今後は、習得の度合いに応じてバーチャ設備投資及び人材投資(教育)を進めておル現場が選択できる機能の追加や e ラーニ

り、今後は本社技術支援部門だけでなく、ングなどにも対応できるように開発を進め、作業所での利活用が更に広がるため、作業合わせて同業他社との連携についても検討所職員のスキルアップが課題であるとしてしていく。

いる。
BIM/CIM と合わせて VR や ICT などを基礎工事の進捗を確認しながら土工計画を立案可能な「GLOOBE Construction」活用した生産性向上策も推進しており、こここまで見てきたように、淺沼組では、れらの取り組みも含めた業務プロセスの変

BIM に象徴される建設業の DX 戦略を推進

革を伴う「建設 DX」の推進のためにも社す る 中 で 、 BIM 施 工 支 援 シ ス テ ム

内だけでなく、社外も含めあらゆるデータ「GLOOBE Construction」採用に至った背を社員が効率よく検索、共有、活用できる景を探索する。

環境作りが重要と考えているとしている。

GLOOBE は、施工段階での見える化を強デジタルツールによる人材教育に取り組む力に進化し、建築生産業務の効率化を支と共に熟練技能維持システムも運用

援、デジタルツインの実現と施工現場の生淺沼組では、3 次元のデジタルツールを用い産性向上に貢献する次世代 BIM 施工支援

た人材教育にも積極的に取り組んでいる。

システムだ。BIM による建物 3 次元モデルが内包する各種の属性データを援用、施淺沼スタートモデル〜着工時からの施工BIM活用〜工・数量・工程のフェーズを連動すること

施工 BIM の運用方針は、BIM 推進室が主ていることなどから導入の選択肢のひとつで、建設業にとって最も重要な生産拠点で体となって取りまとめた「2022 年度取組:淺として浮上した。更に加えて、主流の BIMある施工現場での情報の見える化を実現す

沼スタートモデル〜着工時からの施工 BIMソフトとして運用していた「Revit」の 3 次る。それによって 2 次元施工図と 3 次元施活用〜」に明記されており、それらは社内で元モデルの読み込みが可能な点も導入時の工モデルを連動させた躯体計画、豊富な部情報共有されている。それによると、設計段重要なポイントとなった。Revit で生成し材とリアルな 3 次元見える化で現場の安全階での淺沼スタートモデルは、確認申請た基礎地中梁のモデル読み込みなどの検証と効率化を実現した仮設計画、ICT 建築土レベルの設計図+3 次元モデル(意匠・構造・も行っている。

工に対応した合理的な土工計画、「3D・設備)から構成されており、設計 BIM につい4D・5D」計画で現場のムダを削減できるては、企画・基本設計で Revit を運用し、次施工現場での実際の BIM 運用を見てみよ工程計画などを実現している。ここで最もいで実施設計段階では、LOD200 の BIM モう。着工に引き続き、施工段階でのモデル重要なのは、施工・数量・工程のフェーズデルを構築するとされている。

は、施工検討会に提示され、淺沼スタートを連動することデジタル空間上で各種のシそのようにして設計 BIM によって生成さモデルに基づき、どのように施工するのかミュレーションを可能としていることだ。

れた意匠・構造・設備などの BIM モデルは、の検討と情報共有が行われる。施工検討会

具体的には、基礎工事の進捗状況を確認しBIM 推進室に移行され、その後、BIM 推進

では、従来まで 2 次元図面による検討が行ながら土工計画を立案したり、躯体計画を室において意匠担当が意匠・構造・設備の各われていたが、3 次元建物モデルの提出に考慮しながら仮設計画を行うなどのシミュモデルを管理して施工チームへと提出されよって検討精度の向上が見込まれる。

レーションを実現している。

る。その後、施工チームでは、意匠・構造・施工 BIM においては、対象建物の 3 次元デジタルツインに関しては、主要な建設設備の各モデルを統合、合成して施工段階モデルと共に、仮設計画のモデルも作成す機械メーカーも施工 BIM との連携を積極的での淺沼スタートモデルとして完成させてる必要がある。その際には、工務(仮設)計画に模索している。GLOOBE は、施工現場でいる。の 2 次元図面を基に仮設計画の BIM モデルのデジタルツインを実現するための機能をそのような方針に基づき施工 BIM を運化を志向している。次いで施工 BIM の意匠装備している。それらの機能を用いて、用するに際して、導入すべき施工 BIM ソ担当が敷地周辺データを重ね合わせ、施工GLOOBE の施工データから座標データをフトの選定を行った。その際に、土工事にBIM の施工担当が仮囲い、揚重計画を整備

CSV 出力、測量機械との連携で杭芯出しやおいて初心者でも使えるツールとしてする。
それらの施工 BIM の運用に際しては、墨出しへの援用が可能となっている。

GLOOBE の存在を知ることとなる。

GLOOBE と合わせてグローバル BIM 社のGLOOBE 選択の根拠となった Revit によるGLOOBE について情報収集する中で、操「smart CON Planner(スマートコンプラン

基礎地中梁のモデル読み込みの検証

作性に優れており、マニュアルも整備されナー)」も検証中である。

J-BIM REPORT／金秀建設株式会社

J-BIM―REPORT/株式会社淺沼組

作業風景

事業体としての生産拠点(施工現場)を経営

更に重要なのは、GLOOBE では、施工に関あった。合わせて基本設計段階での概算計するツールとなる施工 BIM

係する全ての変数を紐付けすることでシミ画に利用可能との評価もあり、総合的には、建設業の生産拠点である施工現場は、製ュレーションできることだ。一例として自国産の BIM ソフトとして使いやすさの点が造業の工場と比較すると、そのユニークさ

動生成した工程表の側から施工モデル(仮優れているとの評価であった。国産の BIMが際立っている。竣工すれば、撤収するなど、設・土工・躯体)側を操作して逆算的にシミソフトの優位性を更に追求、今後のバージ施工現場は常にテンポラリーなものであり、ュレーションすることも可能だ。BIM は利ョンアップへの期待も表明された。

デジタルツールによって管理、運用するた益を生み出すべく、事業体としての生産拠※ リ ー ン コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン : Lean

めには、一時的であるが故に、困難が伴った。

点(施工現場)を経営するツールとなる。

Construction。生産性向上と品質確保を追求

枠組み足場の計画に優れたとの評価と共にするトヨタ生産方式を建設工事に応用しよ概算計画への期待も表明

う とする建設方式。Lean は無駄のないとの一方で、米国で主流となっている※リーンコンストラクションという概念に則して施工現場を独立した事業体、工場として捉BIM 施 工 支 援 シ ス テ ム 「 GLOOBEえてみることもできる。鉄骨など資材が運Construction」の現時点での検証結果を概説び込まれ、ストックヤードに留め置かれ、階する。今回、検証の対象としたのは仮設計画【Profile】を重ね、工区分けして施工される。収益を確となっており、主に新機能として搭載され■社名／株式会社淺沼組

保するためには正確な数量とコストの早期た「枠組み足場」への援用とした。検証を担■代表者／ 浅沼 誠

把握が必須だ。外部の協力会社含めて残業当したのは、オートデスクの「Revit」、グラ■本社所在地／ 大阪府大阪市

時間など環境に配慮しながら適正な労働力フィソフトの「ARCHICAD」の使用経験が■創業／明治 25 年 1 月 20 日も確保する。竣工に向けて工期という時間ある所員であった。

■会社設立／昭和 12 年 6 月 15 日意味。

軸にも目配りする。GLOOBE では、それら基本機能と編集機能については他の BIM■事業内容／ コンサルティング業務・建は変数として施工モデル(仮設・土工・躯体)

ソフトと比較しても、遜色なく、普通との評

築工事一式・土木工事一式・リニューアルに紐付けされ繋がっており、データベース価であり、操作性とその習得に対しても、同工事・設計監理業務・分譲マンション総合(建築生産インフォメーション)によって運様の評価を受けている。より具体的には、枠監修（企画・設計・施工・販売）・賃貸ア用される。

組み足場の計画に優れているとの評価であパート総合監修（企画・設計・施工）・宅り、詳細には、ジ

地建物の売買、仲介ャッキベースの高さなどを枠組み足場に設定できる点

取材記者／建築ジャーナリスト
樋口 一希 氏が良いとのことで仮設足場検証

Copyright ©FUKUI COMPUTER ARCHITECT,Inc. All rights reserved.

202210