東小学校における校舎建替え等基本計画に関する保護者説明会でのご意見・ご質問及び回答（要旨）日時：令和４年１０月２９日（土）午後３時から 東小学校体育館（出席者：７名）
令和４年１０月３１日（月）午後７時１５分から 東小学校体育館（出席者：１７名）

配布資料：次第
東小学校における校舎増築等基本計画【概要版】
説明内容：東小学校における校舎増築等基本計画について＜ ご意見・ご質問及び回答（要旨）＞
番号１

ご意見・ご質問[増築校舎の計画について]

回答
児童にとって、工事期間中の負担が最も少増築校舎の配置計画は、校庭東側配置案で ない校庭東側配置案で進めていきます。
決定ということでよろしいか。
２[増築校舎の計画について]
防犯面はどのように考えているのか。

３[工事について]

今後の設計の中で、施錠管理や機械警備等について検討していきます。
工事計画については、設計・工事の受注者が工事の実施日や時間の詳細は決まっている 決定した後に詳細を検討していくこととなりのか。

ますが、工事時間は原則午前８時３０分から午後６時とし、日曜日や祝日、年末年始は休みとすることが一般的です。しかし、工期の兼ね合いで日曜日等も行う可能性はあります。

４[工事期間中の学校運営について]
工事期間中、東門は通れるのか。

増築校舎の工事計画については、設計・工事の受注者が決定した後に詳細を検討していくこととなりますが、東門は通行できなくなると想定しています。

５[工事期間中の学校運営について]

運動会については、開催時期の前倒しにつ

工事期間中、校庭は利用できる範囲が狭く いて学校と調整していく予定です。
なるが、運動会は時期をずらすなどの措置が取られるのか。
６[工事期間中の学校運営について]

令和５年度の行事等のスケジュールは学校令和５年度の運動会の実施時期について が検討していくこととなりますが、恐らく年は、ＰＴＡやボランティアの調整があるため、 明けの令和５年１月から２月頃には目途が立できるだけ早期に決定してほしい。
７[工事について]つものと考えています。
ご質問をいただいた既存校舎の普通教室部

既存校舎と増築校舎を繋ぐ渡り廊下につい 分は、令和５年度に廊下と小教室にと改修すてだが、現在、既存校舎の当該部分には普通教 る予定です。既存校舎での本改修にあたって室が並んでいる。どのように施工するのか。そ は、音の大きな工事は授業を行っていない時の際の、工事の騒音対策はどのように考えて に行うなど、授業への影響が最小限となるよいるのか。
８[工事について]う配慮していきます。
工事期間中は、児童の安全確保のために工工事期間中は、学童保育やサッカー・野球な 事範囲となる校庭の一部は仮囲いで囲うことどの団体の使用も制限されるのか。となります。そのため、学童保育及び団体利用については、校庭の残った部分での活動をお願いすることとなります。

９[増築校舎の計画について]

校舎増築に伴い支障となるジャングルジ

校舎増築に伴い支障となる遊具はどうなる ム、ブランコについては撤去する予定です。今のか。

後、遊具の再配置についても検討していきます。

１０[増築校舎の計画について]

男女別々のトイレを設ける予定です。

増築校舎に屋外用トイレを設けるとしているが、男女別々のトイレとなるのか。
１１[増築校舎の計画について]

児童は、既存校舎の昇降口を使用すること増築校舎に入るための昇降口はどこにある となります。地域利用を想定したものとしてのか。

は、増築校舎１階廊下に外部への出入口を設け、その廊下部分に下駄箱を設けることを考えています。

１２[工事期間中の学校運営について]

工事期間中は、児童の安全確保のために工工事期間中、校庭の使用できる範囲が狭く 事範囲となる校庭の一部は仮囲いで囲うことなるが、屋外での体育授業はどこで行うのか。 となるため、校庭の残った部分で屋外での体育授業を実施していただくこととなります。
１３

[その他]

既存校舎の教室では、現在の机を使用して増築校舎の教室の大きさについては、新Ｊ いく予定です。
ＩＳ規格の机を配置することを想定しているとのことだが、既存校舎の教室の机はどのように考えているのか。
１４[工事について]増築校舎の工事計画については、設計工事

工事車両の交通に対する十分な安全対策を の受注者が決定した後に詳細を検討していく
お願いする。

こととなりますが、工事車両の学校敷地への出入りは原則午前８時３０分以降とし、児童の通行が集中する時間帯は避けるよう受注者に指導していきます。
また、工事車両の出入り口には交通誘導員を配置し、児童の安全確保に努めてまいります。

１５[増築校舎の計画について]

中庭については、今回の増築にあわせて改増築により、校庭が現在より狭くなるので、 修工事が行えるかどうか、現在検討している中庭を使用できるようにしてもらいたい。

ところです。

１６[その他]

改善策を検討します。

既存の体育館２階にあるミーティングルー
ムが窓も開かず、空調もないため、夏になると暑くて使用できない。活用できるように改修してほしい。
１７

[その他]

今後の設計段階でも、保護者向けの説明会

本日の説明会で検討事項となったものにつ を開催します。本日いただいたご意見・ご要望
いて、検討の進捗状況を説明していただく機 への検討状況は、その際に説明をさせていた会を設けてほしい。
１８[その他]だければと考えています。
今後の設計段階で開催予定の説明会では、工事中に想定外のことがあり、計画に変更 工事内容についてもより具体的な説明を行いが生じた場合に、情報提供の場は設けないの ます。その説明の内容と大きく変更が生じるか。

場合には、皆様に何らかの方法で周知させていただきます。

１９[その他]

既存の体育館は平成３年に建てたもので体育館の建築年が平成３年とのことだが、 す。
新築した年度ということでよろしいか。
２０[増築校舎の計画について]

増築校舎には、普通教室として活用できる校舎増築では、宅地開発による想定以上の 教室を５室整備し、既存校舎と合わせて普通学級数の増加にも対応できるようにするとの 教室を最大２９室まで確保できるようにしまことだが、具体的にどのように対応していく す。のか。
２１[その他]

もし４０人学級制のままであった場合は、もし４０人学級制のままであった場合、既 学級数は最大２５学級となり、既存校舎でも存校舎の教室数はどのようになるのか。
２２[その他]必要な教室数を確保し得る見込みでした。
令和４年度中に既存校舎の低学年図書室や既存校舎と増築校舎を渡り廊下でつなぐた 会議室を普通教室として使用できるように改めに、既存校舎の普通教室が１室使えなくな 修するなど、令和５年度に２５学級分の普通るが、令和５年度の普通教室数は足りるのか。 教室を既存校舎で確保できるよう調整しているところです。
２３[その他]
プールの稼働率はどの程度か。

稼働率の正確な数字は回答できませんが、今年度は１学級８時間といった目安に近い時間を実施できています。

２４[増築校舎の計画について]

プールについては、現在、具体的な施設更新

たまむし学童保育所の施設面積が不足して の計画はありません。また、プール等とあわせいることも総合的に考えて、プールとたまむ て教室を整備することとなると、設計・工事にし学童保育所、更に体育館とあわせて教室等 相応の時間が掛かってくるので、令和５年度を整備するといったことは検討しなかったの 中の施設整備が間に合わなくなります。学級か。

数の急増に早急に対応していくため、基本計画のとおり増築によって教室を確保していくこととしました。
２５[増築校舎の計画について]

短期間で増築校舎を建設する必要があるこ

増築校舎の建設期間が短いが、どのような とから、工期の短縮を図ることのできる鉄骨校舎を建てるつもりなのか。

造で建設する予定です。
学校施設であることから、増築校舎の構造設計においては、国土交通省の基準に基づき保有水平耐力を割り増すほか、建築基準法に基づき耐火建築物とするので、構造的・性能的に安全な施設として、長期に活用していくことのできる施設を建設していきます。

２６[その他]学校によってはプールサイドに寒冷紗を用

プールサイドが暑くてプール授業が行えな いて屋根を設けるなどの工夫をしており、一かったことがあるとの話を聞いたことがあ 定の効果があったと聞いています。そのようる。プールの授業時間を確保するため、何らか な情報を各学校に広めて対応していきます。の対策をしていただきたい。

また、将来的には、プール授業のアウトソー

それにより、プールの覗きやプールへの不 シングも検討していくべきと考えており、今法侵入への対策とすることも可能ではないか 後、そのことも視野に入れながら対応を考えとも思う。ていきます。
プールの覗きに対する対策としては、緑中学校が視線を遮断することのできる塀を設けており、この塀が日差しも遮断できるのではとも考えられるので、検討します。

２７[工事について]改修工事の工事計画については、工事の受

令和４年度中に、既存校舎の一部の教室を 注者が決定した後に詳細を検討していきます
普通教室に転用するための改修工事を行うと が、音の大きな工事は授業が行われていないのことだが、昨年度同様に特別活動室を普通 時に行うよう努めてまいります。
教室に転用するための改修工事では工事騒音が結構大きかった。令和４年度中に行う改修工事は、児童が授業を行っている時間帯に行うのか。
２８[その他]

令和４年度に改修した教室は、増築校舎完

令和４年度に既存校舎で普通教室に転用す 成後もそのままの状態とします。増築校舎完る教室は、増築校舎が完成後、元の特別教室等 成後、それらの教室をどのように使用していに戻すのか。

くかは、学校が状況に応じて決めることとなります。

２９

[その他]

教育委員会から学校に、柔軟に対応するよ現在、教室に通いづらさがある児童が、既存 う働きかけていきます。
校舎の会議室や低学年図書室で少しの時間を過ごしたりする時がある。令和４年度中にこれらの室に改修工事が入るとのことなので、教育委員会から学校に柔軟な対応を働きかけてもらいたい。