特定緊急砂防事業実施状況
神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和3年10⽉29⽇現在
位置図

砂防堰堤施設の整備が完了しました。

砂防堰堤全景（下流側より）

砂防堰堤全景（上流側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年9⽉30⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

管理⽤道路の施⼯を進めています。

砂防堰堤全景（下流側より）

砂防堰堤全景（上流側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8⽉31⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

管理⽤道路の施⼯を進めています。

砂防堰堤全景（下流側より）

砂防堰堤全景（上流側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8⽉4⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

管理⽤道路の施⼯を進めています。

砂防堰堤全景管理⽤道路施⼯状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年6⽉21⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

管理⽤道路の施⼯を進めています。

砂防堰堤全景管理⽤道路施⼯状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年4⽉27⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

前庭保護⼯及び管理⽤道路の施⼯を進めています。

施⼯状況①施⼯状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年3月17日現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

前庭保護工及び砂防堰堤法面部の施工を進めています。

施工状況①

施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2⽉24⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

前庭保護⼯及び砂防堰堤法⾯部の施⼯を進めています。

施⼯状況①施⼯状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2⽉9⽇現在位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

前庭保護⼯及び砂防堰堤左岸側法⾯部の施⼯を進めています。

施⼯状況①

施⼯状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年12⽉18⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

前庭保護⼯及び砂防堰堤左岸側法⾯部の施⼯を進めています。

施⼯状況①

施⼯状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年11⽉10⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

前庭保護⼯及び砂防堰堤左岸側法⾯部の施⼯を進めています。

掘削作業状況①

掘削作業状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年8⽉4⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

梅⾬前線の影響により７⽉は断続的な⼤⾬となりましたが、堆砂などの影響はありませんでした。
今後、付帯設備（前庭保護⼯など）の施⼯を予定しています。

現地状況（下流側より）

現地状況（右岸側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6⽉22⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体の埋め戻しなどを進めています。

施⼯状況（下流側より）施⼯状況（右岸側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6⽉3⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体の埋め戻しなどを進めています。

埋め戻し施⼯状況（下流側）

埋め戻し施⼯状況（右岸側）

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年5⽉11⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体のコンクリート打設を完了しました。
引き続き埋め戻しなどを進めていきます。

(上流側)

下流右岸側より

右岸側より

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年4⽉15⽇現在
位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

コンクリート打設状況➀

コンクリート打設状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3⽉31⽇現在

位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

コンクリート打設状況➀

コンクリート打設状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3⽉26⽇現在

位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

コンクリート打設状況➀

コンクリート打設状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3⽉3⽇現在

位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

コンクリート打設状況➀

コンクリート打設状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2⽉20⽇現在

位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

コンクリート打設状況➀

コンクリート打設状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2⽉3⽇現在

位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

コンクリート打設状況➀

コンクリート打設状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1⽉10⽇現在

位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

コンクリート打設状況➀

コンクリート打設状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12⽉18⽇現在

位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

掘削作業を完了し、砂防堰堤本体（右岸側）からコンクリート打設を開始しました。

コンクリート打設状況➀

コンクリート打設状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12⽉11⽇現在

位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤⼯事のための掘削作業を進めています。

砂防堰堤の掘削状況➀

砂防堰堤の掘削状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11⽉18⽇現在

位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤⼯事のための掘削作業を進めています。

砂防堰堤の右岸掘削状況

砂防堰堤の左岸掘削状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10⽉28⽇現在

位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤⼯事のための掘削作業を進めています。

砂防堰堤の掘削状況

⼟砂搬出状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10⽉2⽇現在

位置図

神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤⼯事のための掘削作業を実施しています。

砂防堰堤の掘削状況➀

砂防堰堤の掘削状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和元年8⽉7⽇現在

位置図

砂防堰堤⼯事のための樹⽊伐採が完了しました。
引き続き、掘削作業に向けた準備を進めています。

伐採⽊搬出状況

伐採完了

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7⽉29⽇現在

道路拡幅を⾏ったことにより建設機械の搬⼊が可能となったため、砂防堰堤⼯事のための樹⽊伐採に着⼿しました。
神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

道路拡幅状況

伐採実施状況

災害関連緊急砂防事業実施状況
砂防⼯事を⾏うため道路の拡幅⼯事を進めています。
神長日広川 2-23-20渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和元年7⽉9⽇現在