平成２６年度 熊本県における事業計画（Ｈ２６.２）（水管理・国土保全局関係）
対象科目

全体事業規模

全体事業費（億円）

河川事業（河川都市基盤整備事業費を含む）
河川改修費（河川都市基盤整備事業費を含む）
一般河川改修事業費

H25年度当初（百万円）
H25年度事業内容
工事関係費負担額（注）

8,868.900

2,300.534

6,895.000

1,746.732

6,895.000

1,746.732

球磨川

直轄管理区間 L=100.3km＊＊＊

1,899.000

緑川

直轄管理区間 L=55.2km

455

1,743.000

萩原地区：浸透対策L=400m
荒瀬地区：用地取得A=3.0ha、築堤L=100m、樋管N=1基
中下流部：河道掘削V=12千m3
鎌瀬（左）地区：補償1式
481.080
渡地区：導流堤L=150m
鼠蔵地区：浸透対策L=550m
今村地区：浸透対策L=1,400m
本町地区：浸透対策L=1,600m 等
美登里地区：補償1式、河道掘削V=30千m3
道古閑地区：築堤L=100m
441.560
天明地区：用地取得A=0.3ha、補償1式、築堤L=300m、樋管改築N=2基
等

白川

直轄管理区間 L=17.3km

605＊

1,974.000

大江地区：補償1式、築堤L=150m、橋梁架替1式
500.079 子飼地区：護岸L=300m
沖新地区：補償1式、護岸L=400m

菊池川

直轄管理区間 L=79.1km

菊池川

緑川水系
白川水系
菊池川水系

-～0.7

26.000217.900

108.950

2334.000

17.000 球磨川下流地区：モニタリング調査1式 等1075.900

37.950 御船地区：水制工4基、護岸L=100m 等

1694.000

47.000 熊本駅周辺：坂路2箇所、管理用階段3箇所 等

2114.000

7.000 高瀬地区：測量設計1式 等－

905＊＊
筑後川水系
56

砂防事業費

合

流域面積 A=498km2-～316.586 志々岐排水機場電源設備改善

0.7

砂防事業

球磨川水系

築堤、橋梁架替 等（事業期間：H24年度～概ね5年間）-～0.3

総合水系環境整備事業費（ダム）
松原・下筌ダム水環境整備 １式

3.8～15

杉島排水樋管空洞化対策（平成26年度完成予定）

河川総合開発事業費

筑後川松原・下筌ダム

烏帽子・大浜地区：築堤（平成28年度完成予定）
山鹿地区：河道掘削（平成29年度完成予定）
舟島地区：河道掘削、堰改築（平成29年度完成予定） 等

玉名排水機場除塵機改善（平成26年度完成予定）
繁根木第一排水樋管ゲート改善（平成26年度完成予定）

2,565.676

曲線重力式コンクリートダム（H=約90m・L=約200m）

3.0～1311.400 莎崎排水樋管空洞化対策、野田排水樋管空洞化対策

多目的ダム建設事業費

白川立野ダム大江地区：橋梁架替（平成27年度完成予定）
沖新地区：護岸（平成27年度完成予定） 等

71.000

直轄管理区間 L=100.3km（水辺整備、自然再生）
直轄管理区間 L=55.2km（水辺整備）
直轄管理区間 L=17.3km（水辺整備）
直轄管理区間 L=79.1km（水辺整備、自然再生）（未定）

6.9～2045.000

ダム事業
球磨川川辺川ダム

川尻地区：河道掘削（平成30年度以降完成予定）
道古閑地区：築堤（平成28年度完成予定）
天明・網津地区等：築堤、樋管改築（平成30年度以降完成予定） 等

0.3

直轄管理区間 L=55.2km
樋門・樋管等改善
直轄管理区間 L=79.1km
排水機場改善樋門・樋管等改善

総合水系環境整備事業費（河川）
球磨川水系

1.1～22

1,685.000

1,279.000
1,685.000

河川工作物関連応急対策事業費
緑川

萩原地区：浸透対策
中下流部：河道掘削
鎌瀬（左）地区：築堤
渡地区：河道掘削 等

123

360

激特区間 L=3.465km

H26年度事業進捗見込み（億円）

大江田地区：橋梁撤去1式
烏帽子・大浜地区：築堤L=180m、護岸L=200m
324.013
山鹿地区：用地取得A=2.0ha、補償1式、河道掘削V=93千m3
舟島地区：河道掘削V=20千m3 等
426.866
子飼地区：築堤L=300m
宇留毛地区：用地取得A=0.14ha、補償1式、築堤L=240m
426.866
渡鹿地区：用地取得A=0.05ha、補償1式、河道掘削V=20千m3、築堤L=660m、樋管N=1基 等
17.986

河川激甚災害対策特別緊急事業費
白川等

H26年度事業内容

185

計

22.317103.324

22.317 水理水文調査 等2,444.152

527.9362,444.152

527.936 転流工、水理水文調査 等18.2009.100

18.2009.100 保育工 １式 等

350.000

88.666350.000

88.666350.000

88.666

11,784.576

2,948.553「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

＊＊＊：当該事業は、現在「ダムによらない治水を検討する場」において議論を重ねているところであり、全体事業費は定まっていない。

-～1.0
-～0.5

水理水文調査 等

3.4

ダムによらない治水対策の検討中

転流工、水理水文調査 等30

平成30年度以降完成予定＊＊－

宮園砂防堰堤（平成26年度完成予定）、小川第２砂防堰堤（平成30年
宮園砂防堰堤、小川第２砂防堰堤、築切砂防堰堤、高野川第２砂度以降完成予定）、築切砂防堰堤（平成29年度完成予定）、高野川第防堰堤、砂防設備設計、用地取得1.2ha 等
２砂防堰堤（平成30年度以降完成予定） 等（注） 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

＊＊：全体事業費・工期については、現計画に基づいて記載しています。

高瀬地区：護岸（平成28年度完成予定） 等-～0.8
0.9億円程度

559.353

103.324＊：一般河川改修の全体事業費には、同水系の河川激甚災害対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。

球磨川下流地区：床固工、モニタリング調査（平成30年度以降完成予定） 等
御船地区：管理用通路、坂路、護岸、床固工（平成26年度完成予定）
等
熊本駅周辺：高水敷整正、護岸、管理用通路（平成28年度完成予定）
等

備考－-～4.5

平成26年度 熊本県における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

箇所名

事業規模

（単位：百万円）
全体事業費
(億円）

H２５年度当初事業費負担金H２５年度事業内容
・調査推進：
水文調査
構造物詳細設計
・用地買収推進：
御船・山都地区 A=24,000m2

九州横断自動車嘉島JCT～矢部道延岡線

L=23.0km

623

4,827・工事推進：
高木トンネル(L=522m)
河内橋(L=45m)上部工
田代第一トンネル(L=512m)
八丁第一橋(L=90m)上部工
八丁第二橋(L=78m)上部工
一都度橋(L=41m)下部工
太田川橋(L=354m)下部工
772
矢形川橋(L=184m)上部工
南田代橋(L=34m)下部工・上部工
八勢川橋(L=226m)上部工
北中島橋(L=176m)下部工
小池地区舗装・道路付属物 L=900m
田代地区改良 L=500m
上野地区改良 L=200m
田代地区改良 L=400m
北中島地区改良 L=600m
金内地区改良 L=200m
杉木地区改良 L=200m

・調査推進：
芦北地区(埋蔵文化財調査)
構造物詳細設計
湯浦・女島・津奈木地区 水文調査
小津奈木地区 水文調査
・用地買収推進：千代地区 A=91m2
浜崎・小津奈木 ・大迫・ひばりヶ丘地区
A=116,000m2

国道3号

芦北出水道路L=29.6km

1,484

7,600・工事推進：
湯浦トンネル(L=1,166m)
女島トンネル(L=1,085m)
1,642
湯浦川橋(L=413m)上部工
搦手地区改良 L=800m
小津奈木地区改良 L=550m
小津奈木第１橋（L=121m）下部工

H２６年度予定事業内容

H２６年度事業進捗見込み

・調査推進：
水文調査（御船地区）<水文調査（山都地区）><構造物詳細設計>
・用地買収推進：御船地区 A=1,800m2<山都地区 A=13,000m2>
・工事推進：
高木トンネル(L=522m)
田代第一トンネル(L=512m)
田代第二トンネル(L=531m）
太田川橋（L=354m）下部工・上部工
南田代橋(L=34m)下部工・上部工
上野橋（L=48m）下部工・上部工
北中島橋(L=176m)下部工<滑川橋下部工（L=168m）><城ノ尾第一橋下部工（L=102m）>
高木地区改良 L=80m
浄光寺地区改良 L=100m田代地区改良 L=1,170m
倉道地区改良 L=180m
上野地区改良 L=920m
五十駄地区改良 L=180m
北中島地区改良 L=310m<北中島地区改良 L=300m>
水ノ田尾地区改良 L=140m<金内地区改良 L=500m><杉木地区改良 L=100m>

考嘉島JCT～小池高山IC
L=1.8km(2/4)
平成26年3月22日供用予定
小池高山IC～北中島IC
L=10.8km(2/4)
平成30年度供用予定

供用必要額
４０～７４億円程度

・調査推進：<水俣地区(埋蔵文化財調査)><道路詳細設計><構造物詳細設計>
湯浦・女島地区 水文調査
<小津奈木地区 水文調査>

北中島IC～矢部IC
L=10.4km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、鹿児島県区間を含む
用地進捗率：約６４％
事業進捗率：約２８％
芦北IC～津奈木IC
L=7.7km(2/4)
平成27年度供用予定

・用地買収推進：ひばりヶ丘地区 A=1,500m2<小津奈木 ・ひばりヶ丘・古城地区
A=29,000m2>
・工事推進：
湯浦トンネル(L=1,166m)設備工
女島トンネル(L=1,085m)
女島トンネル(L=1,085m)設備工<小津奈木トンネル(L=399m)>
湯浦川橋(L=413m)上部工<町中第１橋(L=59m)上部工><桜戸橋(L=193m)下部工><町原第１橋(L=35m)上・下部工><小津奈木第２橋(L=458m)下部工>
湯浦トンネル舗装 L=1,166m
津奈木トンネル舗装 L=1,848m<小津奈木地区改良 L=240m><大迫地区改良 L=620m>

備
用地進捗率：約９６％
事業進捗率：約５９％

供用必要額
４８～７２億円程度

津奈木IC～出水北IC
L=17.4km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成26年度 熊本県における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

箇所名

事業規模

（単位：百万円）
全体事業費(億円）

H２５年度当初事業費負担金H２５年度事業内容
・調査推進：
測量調査
地質調査
道路予備設計

国道57号

国道57号

滝室坂道路

熊本宇土道路L=6.3km

L=3.8km

230

404

50

300

13

宇土道路

L=6.7km257

120

H２６年度事業進捗見込み

備考

用地進捗率：０％
事業進捗率：約１％－～２億円程度

阿蘇市波野小地野～同市一の宮町坂梨
L=6.3km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

・調査推進：
軟弱地盤対策検討・調査推進：<軟弱地盤対策検討>

事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、熊本市区間を含む・用地補償：
城塚地区補償・用地補償：<城塚地区補償>

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約３０％76 ・工事推進：
笹原地区改良 L=300m
緑川大橋(L=742m)下部工・調査推進：
路線測量
地質調査
道路予備設計国道57号

H２６年度予定事業内容
・調査推進：<地質調査><水文調査><路線測量><道路予備設計><トンネル詳細設計>

30

・工事推進：
須屋高架橋(L=59m）床版工

・工事推進：<笹原地区改良 L=50m>
緑川大橋(L=742m)下部工<緑川大橋(L=742m)下部工>・調査推進：<用地幅杭設置><城塚～下網田地区用地調査><地質調査><道路予備設計>

２～５億円程度

海路口IC～城塚IC
L=3.8km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
用地進捗率：約０％
事業進捗率：約１％

・用地買収着手：<網津地区 A=500㎡>

城塚IC～網田IC
L=6.7km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

・工事推進：
須屋交差点舗装 L=275m

事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、熊本市区間を含む－～１億円程度

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約９２％
国道3号

熊本北バイパス

L=7.6km

804

35

供用必要額
０．２～１億円程度

9・調査推進：
道路予備設計・用地買収推進：立野～瀬田地区 A=940m2

国道57号

立野拡幅

L=6.0km

178

1,929489

・用地補償：
千束平地区支障物件移設補償・工事推進：
比丘尼谷橋(L=210m)上部工・床版工
瀬田跨線橋(L=43m)上部工
千束平地区改良 L=300m
法立地区舗装 L=500m
立野地区道路付属物 L=640m

・工事推進：
瀬田跨線橋(L=43m)上部工
千束平地区改良 L=200m
法立地区舗装 L=700m
立野地区道路付属物 L=500m

国道3号～須屋交差点
L=1.8km(2/4)
平成26年度供用予定

用地進捗率：約７７％
事業進捗率：約８９％(村)本村法立線～大津町大字瀬田
L=1.5㎞(4/4)
平成26年度供用予定
供用必要額
３～４億円程度

阿蘇郡南阿蘇村大字立野～阿蘇大橋交差点
L=0.9km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成26年度 熊本県における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

国道57号

計箇所名

瀬田拡幅

事業規模

L=3.1km（単位：百万円）
全体事業費
(億円）

39

H２５年度当初事業費負担金405

15,266103

H２５年度事業内容

H２６年度予定事業内容

H２６年度事業進捗見込み

備考・調査推進：
道路詳細設計・用地補償：<瀬田地区支障物件移設>

用地進捗率：約７５％
事業進捗率：約６５％・用地買収推進：
大林地区 A=2,340m2

・用地買収推進：<瀬田地区 A=800m2>

大津町大字瀬田～(町)石坂線
L=1.0km(4/4)
平成26年度供用予定

・工事推進：
瀬田地区改良 L=500m
大林地区改良 L=220m

・工事推進：
瀬田地区舗装 L=300m

3,133(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）Ｈ２６年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである(注）備考欄の用地進捗率は、平成２６年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成２５年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

供用必要額
０．1～５億円程度(町)石坂線～大津町大字吹田
L=2.1km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

残事業費:約１，６９０億円

平成26年度 熊本県における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（防災対策等）
路線名箇所名（単位：百万円）
事業規模

全体事業費
(億円）

H２５年度当初事業費負担金H２５年度事業内容

H２６年度予定事業内容

H２６年度事業進捗見込み

・調査推進：
山田・向津留地区(埋蔵文化財調査)
国道208号

計

玉名バイパス

L=8.5km340

451145

11(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）Ｈ２６年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである(注）備考欄の用地進捗率は、平成２６年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率は、平成２５年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある－－

備考(県)玉名停車場立願寺線～国道208号
L=4.2km(2/4)
平成23年2月26日供用済
H25完了

平成２６年度 熊本県における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅰ種）
箇所名等(単位：百万円）
事業規模

全体事業費
（億円）

平成２５年度当初
Ｈ２５年度事業内容
事業費

国道3号

国道57号

国道208号

熊本3号交差点改良等

Ｈ２６年度予定事業内容

－－

462

南島歩道整備－－15

南病院前交差点
改良

－－

312

小川支所前交差
点改良

－－

69

北袋南袋歩道整
備

－

－

39

日奈久塩南自歩
道整備

－

－

27

熊本57号交差点改良等－－

90

赤水歩道整備

－

－

39

・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

三角浦歩道整備

－－

24

・調査設計

・調査設計
・用地買収

大津自歩道整備

－

－

27

・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

－－

150

－－

150

・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

－702

熊本208号交差点改良等
中歩道整備合計（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成26年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

Ｈ２６年度事業進捗見込み

備考

地方負担額
154
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

・調査設計
・用地買収
・工事・調査設計
・用地買収
・工事・調査設計
・用地買収
・工事・調査設計・用地買収
・工事

平成26年度完成予定－

平成25年度完成予定

・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

・調査設計

・調査設計
・用地買収

５～６億円程度

30
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

50234

平成27年度完成予定

平成２６年度 熊本県における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅱ種）
箇所名等（単位：百万円）
事業規模

全体事業費
（億円）

平成２５年度当初
Ｈ２５年度事業内容
事業費

地方負担額

Ｈ２６年度予定事業内容

国道3号

－－－

152

76

道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、
道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器（ITV）、簡情報収集機器（ITV）、簡易パーキング
易パーキング

国道57号

－－－

166

83

道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、＜情報提供機器(情報提供板)＞、＜情報収集機器
情報収集機器（ITV）、簡易パーキング（ITV）＞、簡易パーキング

国道208号－－－5025

道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標

－368

184

合計

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成26年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標

Ｈ２６年度事業進捗見込み

３～４億円程度

備考平成２６年度 熊本県における事業計画（H26年2月） （道路関係〔直轄〕）
電線共同溝事業（単位：百万円）
Ｈ２５年度当初

箇所名等

事業規模

全体事業費
（億円）

Ｈ２５年度事業内容
事業費

国道3号

熊本3号電線共同溝

Ｈ２６年度予定事業内容

Ｈ２６年度事業進捗見込み

備考

地方負担金

762335

山鹿地区電線共同溝

L=2.0km188

萩原地区電線共同溝

L=2.6km

24718

調査設計、支障物件移設、本体工事、引込連系管路 調査設計、引込連系管路工事、連系設備工事、路面工事
復旧工事

平成27年度供用予定

水俣(2)地区電線共同溝

L=1.3km1836

調査設計、用地補償、路面復旧工事

平成25年度供用予定

調査設計、用地補償、路面復旧工事-

平成25年度供用予定
7～8億円程度

合計(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

762335-

平成２６年度 熊本県における事業計画（H26.2）（港湾関係［直轄］）
港湾整備事業
港名

プロジェクト名

全体事業費
（億円）

平成25年度当初
（百万円）
負担基本額

平成25年度

平成26年度予定

平成26年度

事業内容

事業内容 (注)

事業進捗見込 （注）

備考

負担額

熊本港

熊本港夢咲島地区国内物流ターミナル整備事業

236

780

八代港

八代港外港地区国際物流ターミ
ナル改良事業

139

1,458

560 航路(-14m)

2,238

903

計

343

岸壁(-7.5m)、航路(-7.5m)、防波航路(-7.5m)、防波堤(南)堤(南)航路(-14m)

2 ～ 10億円程度- ～ 12億円程度(注)H26年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
※今後、新規事業箇所を追加する場合があります。

H30年代前半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
H30年代前半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成２６年度 熊本県における事業計画（H26.2）（空港関係）

箇所名等

熊本空港

計

空港整備事業

事業規模

－

全体事業費
（億円）

－

平成２５年度（百万円）

平成２６年度
平成２５年度事業内容

負担基本額

負担額

386

98

386

98

（注）H26年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

備考

平成２６年度予定事業内容（注）

事業進捗見込み
滑走路改良
耐震対策等誘導路改良
場周道路改良等- ～ 5.4

億円程度