特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3⽉31⽇現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
遊砂地の施⼯を⾏っています。
■⼯事施⼯状況

⼀ヶ⾕川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
遊砂地の掘削を行っています。
■工事施工状況

一ヶ谷川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
遊砂地右岸側の掘削及びコンクリート擁壁の施工を行っています。
■工事施工状況
一ヶ谷川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年12⽉31⽇現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
遊砂地右岸側の掘削及び垂直壁⼯等の施⼯を⾏っています。
■⼯事施⼯状況
⼀ヶ⾕川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11⽉30⽇現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
遊砂地右岸側の掘削及び床固⼯の施⼯を⾏っています。
■⼯事施⼯状況
⼀ヶ⾕川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年10月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
遊砂地右岸側の掘削及び床固工の施工を行っています。
■工事施工状況
一ヶ谷川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年9⽉30⽇現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
遊砂地⼭側の擁壁を施⼯しています。
■⼯事施⼯状況
⼀ヶ⾕川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年8⽉31⽇現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
遊砂地の施⼯を⾏っています。
■⼯事施⼯状況
⼀ヶ⾕川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
遊砂地の施工を行っています。
■工事施工状況
一ヶ谷川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年6⽉30⽇現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）流路箇所の掘削を⾏っています。
■⼯事施⼯状況
⼀ヶ⾕川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年5⽉31⽇現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
流路の施⼯を⾏っています。
■⼯事施⼯状況
⼀ヶ⾕川1号砂防堰堤【全景】【上流より】特定緊急砂防事業実施状況

令和5年4月30日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）流路の施工を行っています。
■工事施工状況
一ヶ谷川1号砂防堰堤
1-9-279-1渓流【全景】【下流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）流路の施工を行っています。
■工事施工状況

1-9-279-1渓流

一ヶ谷川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年2月28日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）流路の施工を行っています。
■工事施工状況

1-9-279-1渓流

一ヶ谷川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年1月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
流路の施工を行っています。
■工事施工状況

1-9-279-1渓流

一ヶ谷川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
流路の施工を行っています。
■工事施工状況
1-9-279-1渓流

一ヶ谷川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年11⽉30⽇現在

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）
流路⼯の掘削を⾏っています。
■⼯事施⼯状況
1-9-279-1渓流

⼀ヶ⾕川1号砂防堰堤【全景】【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況
矢口川支川渓流遊砂地（安佐北区 口田南地区）

令和４年10月31日現在
位置図

一ヶ谷川１号砂防堰堤

一ヶ谷川２号砂防堰堤

遊砂地工事中遊砂地箇所の掘削を行っています。

一ヶ谷川１号砂防堰堤（堰堤下流より）（堰堤上流より）

特定緊急砂防事業実施状況
矢口川支川渓流遊砂地（安佐北区 口田南地区）

令和４年9月30日現在
位置図

一ヶ谷川１号砂防堰堤

一ヶ谷川２号砂防堰堤

遊砂地箇所の伐採が完了し、掘削準備にとりかかっています。
工事用の仮橋を設置しました。

（堰堤上流より）遊砂地工事中（工事用の仮橋設置箇所）

特定緊急砂防事業実施状況
矢口川支川渓流遊砂地（安佐北区 口田南地区）

令和４年8月31日現在
位置図

一ヶ谷川１号砂防堰堤

一ヶ谷川２号砂防堰堤

遊砂地箇所の伐採が完了しました。
工事用の仮橋設置を行っています。

（堰堤上流より）遊砂地工事中（工事用の仮橋設置箇所）

特定緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

砂防堰堤本堤が完成しました。

279-1渓流
砂防堰堤本体全景

令和3年6月21日現在
位置図

特定緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和3年3月25日現在
位置図

本堤及び上流側の法面工が完成しました。

279-1渓流
下流側より上流側より

令和2年11月5日現在

特定緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

位置図
工事用道路（完成）

矢口川堰堤上流側の埋戻しを行っています。

6204隣渓流279‑2渓流279‑1渓流279‑1渓流
下流側より上流側より

特定緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年7月31日現在
位置図
工事用道路（完成）

矢口川

堰堤上流の護岸を整備するための進入路を整備しています。

6204隣渓流

279-2渓流

279-1渓流

279-1渓流
下流側より

右岸側より

特定緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年6月26日現在
位置図
工事用道路（完成）

矢口川

コンクリート打設の準備を行っています。

6204隣渓流

279-2渓流

279-1渓流

279-1渓流
下流側より

特定緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年5月8日現在
位置図
工事用道路（完成）

矢口川

コンクリート打設及び型枠設置を進めています。

6204隣渓流

279-2渓流

279-1渓流

279-1渓流
コンクリート打設状況

型枠設置状況

災害関連緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年3⽉17⽇現在

位置図
工事用道路（完成）

矢口川

スリット設置が完了し、水通し部コンクリート打設が完了しました。
引き継ぎ堰堤のコンクリート打設進めていきます。

6204隣渓流

279-2渓流

279-1渓流

279-1渓流
コンクリート打設前確認

コンクリート打設完了

災害関連緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年1⽉14⽇現在

位置図
工事用道路（完成）

矢口川

コンクリート打設を進めています。

6204隣渓流

279-2渓流

279-1渓流

279-1渓流
下流側より左岸側より

災害関連緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年12⽉13⽇現在

位置図
工事用道路（完成）

矢口川6204隣渓流

右岸側のコンクリート打設を開始しました。
279-2渓流

279-1渓流

左岸側より下流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年12⽉11⽇現在

位置図
工事用道路（完成）

矢口川6204隣渓流

右岸側及び堰堤中心付近の掘削が完了し、コンクリート打設の準備を行っています。

279-2渓流

279-1渓流

左岸側より下流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年11⽉18⽇現在

位置図
工事用道路（完成）

矢口川

左岸側の掘削が概ね完了し、右岸側の掘削を進めています。

6204隣渓流

279-2渓流

279-1渓流

279-1渓流
砂防堰堤施工状況（全景）

右岸側掘削状況災害関連緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年10⽉30⽇現在

位置図
工事用道路（完成）

矢口川

左岸側の法面保護工の準備を行うとともに、右岸側の掘削を進めていきます。

6204隣渓流

279-2渓流

279-1渓流

279-1渓流
左岸側掘削状況

右岸側掘削状況災害関連緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年10⽉15⽇現在

位置図
工事用道路（完成）

矢口川掘削のための作業ヤードを整備しています。
工事用道路については舗装が完了しました。

6204隣渓流

279-2渓流

279-1渓流

279-1渓流
作業ヤード整備状況（279-1渓流）

矢口川

工事用道路

災害関連緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年10⽉4⽇現在

位置図
工事用道路

左岸側の伐採が完了するとともに、右岸側の伐採をすすめています。

6204隣渓流

279-2渓流

279-1渓流

279-1渓流
伐採状況（左岸側）

伐採状況（右岸側）

災害関連緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年9⽉19⽇現在

位置図

工事用道路

279-1渓流において伐採を開始しました。
工事用道路については主桁の架設が完了し、仮橋背面の盛土を施工しています。

6204隣渓流

279-2渓流

279-1渓流

伐採状況（279-1渓流）

盛土施工状況（工事用道路（仮橋））

災害関連緊急砂防事業実施状況
一ヶ谷川 1-9-279-1,2渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年8月22日現在

位置図

工事用道路

砂防堰堤の施工に向け、工事用道路を整備しています。

6204隣渓流

279-2渓流

279-1渓流

ダンプトラックによる土砂投入

タイヤローラによる転圧