特定緊急砂防事業実施状況
神長南川

2-23-14渓流（安芸区矢野東7丁目）

砂防堰堤本体、前庭保護工（垂直壁・側壁・水叩き）、流路が完成しました。
今後は、立入防止柵や車止め等を整備する予定です。
位置図

砂防堰堤全景（令和6年3⽉末現在）

令和6年3⽉31⽇現在

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）
前庭保護工（垂直壁・側壁・水叩き）が完成しました。
続いて流路（護岸・接続桝）の施工を行っています。
位置図

護岸及び接続桝を施⼯中

砂防堰堤全景（令和6年2⽉末現在）

令和6年2⽉29⽇現在

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）
水叩きのコンクリート打設を行っています。
位置図
砂防堰堤本体が完成しました。

砂防堰堤全景（令和6年1月末現在）

令和6年1月31日現在

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）
側壁のコンクリート打設を行っています。
位置図
砂防堰堤本体が完成しました。

砂防堰堤全景（令和5年12⽉末現在）

令和5年12⽉31⽇現在

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）
垂直壁のコンクリート打設を行っています。
位置図
砂防堰堤本体が完成しました。

砂防堰堤全景（令和5年11⽉末現在）

令和5年11⽉30⽇現在

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）
砂防堰堤の階段を設置しています。
位置図
砂防堰堤本体が完成しました。

砂防堰堤全景（令和5年10月末現在）

令和5年10月31日現在

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）
本堤が完成しており、今後、垂直壁・側壁等に着手します。
位置図
砂防堰堤本体が完成しました。

砂防堰堤全景（令和5年9⽉末現在）

令和5年9⽉30⽇現在

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体が完成しました。

砂防堰堤全景令和3年11⽉30⽇現在
位置図

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

砂防堰堤本体の埋め戻し、前庭保護⼯の施⼯をしています。

砂防堰堤全景令和3年10⽉29⽇現在
位置図

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和3年9⽉30⽇現在
位置図

砂防堰堤本体の埋め戻し、前庭保護⼯の施⼯をしています。

砂防堰堤全景施⼯状況

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和3年8⽉31⽇現在
位置図

砂防堰堤本体の埋め戻し、前庭保護⼯の施⼯をしています。

砂防堰堤全景前庭保護⼯施⼯状況

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和3年8⽉4⽇現在
位置図

砂防堰堤本体の埋め戻し、前庭保護⼯の施⼯をしています。

砂防堰堤全景前庭保護⼯施⼯状況

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和3年6⽉21⽇現在
位置図

砂防堰堤本体の埋め戻しをしています。

砂防堰堤全景埋戻し施⼯状況

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和3年4⽉27⽇現在
位置図

砂防堰堤本体のコンクリート打設が終わり、養⽣をしています。

施⼯状況①

施⼯状況②

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和3年3月17日現在
位置図

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

施工状況①

施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和3年2⽉24⽇現在
位置図

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

コンクリート打設状況①

コンクリート打設状況②

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和3年2⽉9⽇現在
位置図

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

砂防堰堤施⼯状況

コンクリート打設状況

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年12⽉18⽇現在
位置図

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

コンクリート打設状況①

コンクリート打設状況②

特定緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年11月30日現在
位置図

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

施工状況①

施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）令和2年10月30日現在
位置図

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

施工状況

コンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年9⽉29⽇現在
位置図

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

型枠施⼯状況

コンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年9⽉9⽇現在
位置図

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

コンクリート打設状況①

コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年8⽉25⽇現在
位置図

掘削作業を完了し、砂防堰堤本体のコンクリート打設の準備をしています。

現地状況①

現況状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年8⽉4⽇現在
位置図

神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

⼟砂災害により発⽣した不安定な⼟砂に対し、ワイヤーネットの応急対策を追加し、安全性を確保しながら砂防堰堤⼯事のための掘削作業を進めています。

掘削作業状況

ワイヤーネット現況（R2.3⽉設置)

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年6⽉22⽇現在
位置図

砂防堰堤⼯事のための掘削作業を進めています。

掘削作業状況①

掘削作業状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年5⽉8⽇現在
位置図

砂防堰堤⼯事のための伐採作業を完了し、測量など⼯事に必要な準備作業を⾏っています。

施⼯状況①

施⼯状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年4⽉15⽇現在
位置図

砂防堰堤⼯事のための伐採集積作業を⾏っています。

伐採集積状況➀伐採集積状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年4⽉9⽇現在
位置図

砂防堰堤⼯事のための伐採作業を⾏っています。

伐採作業状況➀伐採作業状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年3⽉31⽇現在
位置図

砂防⼯事期間中の安全確保のため、新たに強靭ワイヤーネットを施⼯しました。引き続き、砂防堰堤⼯事に必要な準備を⾏っています。

既設ワイヤーネット
新設ワイヤーネット

渓流の状況➀

渓流の状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年3⽉3⽇現在
位置図

砂防堰堤⼯事のために必要な準備作業を⾏っています。

作業状況➀

作業状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和2年2⽉18⽇現在
位置図

砂防堰堤⼯事のために必要な準備作業を⾏っています。

作業状況➀

作業状況➁

災害関連緊急砂防事業実施状況
神長南川 2-23-14渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和元年12⽉14⽇現在
位置図

砂防堰堤⼯事のために必要なヤード整備のための準備作業を⾏いました。

作業状況➀

作業状況➁