鋼管矢板打設補助材 パイルセイバー
NETIS 登録番号 KT-100026-VE

パイルセイバー採用報告書
目次
はじめに
全国採用実績（20０１年～ 2010 年）
全国採用実績（2011 年～ 2014 年）
採用報告書ー北海道

美浦大橋新設下部工事 P3－

採用報告書ー愛知県

柳生川左岸下部工時ー

採用報告書ー山口県

新有帆川大橋（仮称）橋梁整備工事ー

採用報告書ー沖縄県

伊良部大橋下部工工事 P３１－

採用報告書ー千葉県

妙典 P4 橋脚工事ー

2

井筒基礎の品質向上に貢献しています
はじめにご採用担当者の皆さま
採用検討中ご担当者の皆さま
鋼管矢板打設補助材パイルセイバーは採用例１～２４番までの実績を元に２０１０年７月にＮＥＴＩＳ登録完了しました。
その後、２０１４年１２月時点で、公開できる採用例で７６例を数えております。
ＮＥＴＩＳのＶＥグレードをまた、２０１５年１月末に採用例での評価をいただき、取得しました。
メーカーがご説明しているメリットを下記表現で認めていただきました。
・鋼管矢板の貫入抵抗が低減されるために工程が短縮される。
・継ぎ手管内への異物今夕を防ぐことにより、鋼管矢板打ち込み精度が向上するため、品質・出来高に優れる。
・杭打設時の継ぎ手部の抵抗が減少するため、施工性に優れる。

本来、打設時の抵抗減のためには、継ぎ手部全長充填が最も好ましいのですが、製品の価格がまだまだ高いために、毎回、柱状図、鋼管矢板の長さ、打設工法、周辺環境を見ながらの最適最小数量の積算に努力しております。
この資料に、採用例現場での数量積算の目安、採用後のレビューをまとめました。
ご参考にしてください。
2015 年 3 月

3

全国採用例 ー2001年～2010年ー

採用現場１～30番・・・・採用現場

4

5

全国採用例 ー2011年～2014年ー

6

7

採用報告書：北海道 美浦大橋

現場写真：井筒の定点写真

パイルセイバー89採用報告書：愛知県 23号豊橋ＢＰ柳生川

現場写真：打設中の様子

10鋼管矢板打設補助材パイルセイバー採用報告書 (20)報告日

平成22年12月15日

会社名

東洋建設㈱

氏名
現場名称

平成20年度

所在地

23号豊橋ＢＰ柳生川左岸下部工事
愛知県豊橋市神野新田町

事業主体

中部地方整備局

元請け

名四国道事務所

東洋建設㈱ＣＯＲＩＮＳ番号
工事概要

工期

平成２１年３月１８日～平成２２年１１月１６日

打設業者

丸泰土木㈱

排土充填業者

山柿工業㈱鋼管矢板詳細鋼管矢板基礎

２＠22本（φ1,000mm、Ｌ＝３０．５ｍ
Ｐ６２，Ｐ６３

打設工法・打設・排土

Ｌ＝３３．０ｍ）

中堀り圧入

打設の予定工期◆Ｐ６２２２日◆Ｐ６３２２日

排土充填の予定工期

◆Ｐ６２

７．０４日

◆Ｐ６３

７．６日

工程日数

◆Ｐ６２２９．０４日◆Ｐ６３２９．６日

採用数量◆Ｐ６２２３本、１８．４ｍ◆Ｐ６３

２４本、１９．２ｍ・充填

採用目的

目的と結果

技術提案：鋼管矢板の建て込み、打ち込みについての工夫、鋼管矢板の継ぎ手管にあらかじめ充填材をセットし、土砂、砂礫の侵入を防ぎ、打ち込み時の鉛直精度を確保する。
（供用中橋梁の至近で近接施工のため。）

打設日程◆Ｐ６２２２日◆Ｐ６３２２日

排土・充填◆Ｐ６２４日◆Ｐ６３４日

仕上がり日数（打設・排土・充填）◆Ｐ６２２６日◆Ｐ６３２６日

工程短縮の実績◆Ｐ６２短縮３日 ２６/２９日＝１０．４６％◆Ｐ６３短縮３日 ２６/２９日＝１２．１６％

井筒の寸法精度

平均偏芯１８ｍｍ

精度基準目標±１００ｍｍ

打設工程について打設担当業者の適切な補助工法と合わせて、充填材を活用することで、打設に要した正味日数はそれぞれ、予定した日数で打設できた。

排土と充填、止水性について

充填材の排土については、懸念された砂、礫の侵入がなく、問題なく排土でき、充填作業も順調であった。継ぎ手部の止水性についても、２２列の継ぎ手部からの漏水はなく、井筒内側の掘削、配筋工事も順調であった。

最終的に本現場においては、充填材の採用で所期の目的は達成できた。打設・排土・充填の３工程の短縮実績はそれぞれ１０．４６％と１２．１６％である。

元請け
コメント

11

採用報告書：山口県 有帆川

現場写真：現場の遠景

12

報告日

鋼管矢板打設補助材

パイルセイバー採用報告書 (25)

平成２３年

会社名

５月９日

井森工業㈱

氏名
現場名称

県道妻崎開作小野田線 新有帆川大橋(仮称)橋りょう整備工事 下部工第１工区 （Ｐ４橋脚）

所在地

山口県山陽小野田市大字小野田地内

事業主体

山口県宇部小野田湾岸道路建設事務所

元請け

井森工業㈱・大栄建設㈱ＪＶ

ＣＯＲＩＮＳ番号
工事概要

・打設・排土工期

平成２１年１０月１４日～平成２３年６月３０日（工期延長予定）

打設業者

高知丸高㈱

排土充填業者

ライト工業㈱鋼管矢板詳細長さ１８ｍ × 本数６９本 （外周４４本 ＋ 隔壁２５本）

打設工法

ダウンザーホール + バイブロ ＋ ハンマー打設の予定工期

５５日

排土充填の予定工期

１８日

工程日数

５５日+１８日＝７３日

・充填
採用数量

目的と結果

対杭長７本（＝５．６ｍ）
充填率３１．１１％ ５．６÷１８．００ｍ

採用目的

下層の固い地盤に対応して鋼管矢板の打設の円滑化、井筒の併合性の向上、止水性の確保を目的として採用。

打設日程

５０日

排土・充填

１２日

仕上がり日数（打設・排土・充填）

５０日+１２日＝６２日

工程短縮の実績
井筒の寸法精度
精度基準目標６２／７３日＝８５％

短縮１１日（１５％）

±２２ｍｍ
±５０ｍｍ

（自主管理基準）

打設工程について杭長が短いものの、礫層があること、Ｎ値が高いことにより、井筒の寸法精度に悪い影響がでる可能性大であったので、充填材を採用した。打設については、順調に打設でき、井筒の寸法精度もよく、併合も楽であった。

排土と充填、止水性について排土、充填ともに異物の侵入なく、問題なく順調に施工を完了した。また、止水性においてもジャンクション部からの漏水もまったく無く理想的な施工となった。

元請け
コメント
最終的に・充填材の効果は、鋼管矢板打込み時に継手部のセリが発生しておらず効果があった。
・寸法精度については、偏心量が22㎜と非常に良い精度で施工でた。
・止水性については、ジャンクション部からの漏水もまったく無い状態である。
総合的に対杭長３１．１１％の充填で所期の目標が達成できた。
※今回は継手管の長さを推定支持層に約50cm程度の打設に変更している。
推定支持層への打込み長さ （当初）L=2.70ｍ → （変更）L=0.50ｍ

13採用報告書：沖縄県 伊良部大橋Ｐ３１

現場写真：海上での現場の様子

14鋼管矢板打設補助材 パイルセイバー採用報告書(26)報告日

平成23年5月18日

会社名

㈱南海建設

氏名
現場名称

伊良部大橋下部工工事 (Ｐ３１)所在地

宮古島市平良字久貝地先

事業主体
元請け

沖縄県宮古土木事務所

伊良部大橋建設現場事務所㈱南海建設・（有）丸宮建設ＪＶＣＯＲＩＮＳ番号
工事概要

・打設
・排土

工期

平成21年9月17日から～平成23年7月31日まで

打設業者

シーテック㈱

排土充填業者㈱水明グラウト

鋼管矢板詳細長さ２６ｍ×本数２４本

打設工法

バイブロ・ハンマー併用打設の予定工期41日

排土充填の予定工期

15日

工程日数

41日+15日＝56日

採用数量

１６本（＝１２．８ｍ）
対杭長充填率４８．３％、対土中１００％

採用目的

宮古島特有の地盤に円滑に打設し、井筒寸法精度の向上、工期の厳守を目的として採用。

打設日程

35日

排土・充填

8日

仕上がり日数（打設・排土・充填）

35日+8日＝43日

・充填

目的と結果

工程短縮の実績

元請け
コメント

43／56日＝76.79％

短縮13日（23.21％)

井筒の寸法精度±20ｍｍ

精度基準目標±１００ｍｍ

打設工程について打設の日数については、予定の４１日に対して、仕上がり３５日となった。

排土と充填、止水性について

排土については、打設後５か月経過後の排土作業だが、充填物が残っていて砂の侵入もなく、かんごう部３室の排土に１５～２０分の短時間を実現し、工程短縮に貢献した。止水性については、９５パーセントの止水性がとられた。

最終的に沖縄の業者としては初めて採用した。現場は離島長大橋であり、台風の襲来、強風など工事遅延の要因が都市型土木と比べて多い。このため工期の厳守、井筒寸法精度の確保に役に立つ製品を積極採用した。井筒の精度、工期の厳守、止水性の確保とも所期の目的を達成できた。

15採用報告書：千葉県 妙典橋Ｐ４

現場写真：掘削中の様子

パイルセイバーを充填する。
１４本（１１．２ｍ）

16

鋼管矢板打設補助材 パイルセイバー採用報告書 (31)報告日

平成23年5月11日

会社名

京成建設㈱

氏名
現場名称

地方道道路改築工事（仮称）妙典橋Ｐ４橋脚

所在地

一般県道船橋行徳線、市川市妙典６丁目

事業主体

千葉県葛南地域整備センター

元請け

京成建設㈱

ＣＯＲＩＮＳ番号
工事概要

工期
打設業者548日間。出水期（6月1日～10月31日）は工事休止。2009.12.29～2011.6.30まで。
㈱テノックス（重機能力１２０トン）

排土充填業者㈱水明グラウト

鋼管矢板詳細鋼管矢板打設（φ１ｍ・Ｌ５０ｍ）

×

本数２０本

打設工法

中堀り圧入

打設の予定工期

２０日

排土充填の予定工期

５日

工程日数

合計２５日

採用数量

杭１本あたり１５本＝１２ｍ＝対杭長充填率２４％・打設・排土・充填

採用目的

目的と結果・長尺（５０ｍ）の鋼管矢板を鉄道会社車庫至近で打設。鉛直性確保が主目的。
・河川至近で、とびはぜ保護区域に近く自然環境への負荷軽減も重視。

打設日程

２０日

排土・充填

５日

仕上がり日数（打設・排土・充填）

２５日

工程短縮の実績

２５／２５日・・・予定通り

井筒の寸法精度

平均偏芯

２７．９５ｍｍ

精度基準目標±１００ｍｍ

打設工程について予定通りに打設できた。

排土と充填、止水性について排土充填工程は、異物、砂礫の侵入もなく、予定通りに済み、止水性も問題なかった。

最終的に工期の順守、止水性確保について、問題がなかった。パイルセイバーの採用効果があったかど
うか、充填数量が２４％で良かったかどうかについては、良否の判断が難しい。パイルセイバーが理由ではないが、鋼管矢板の鉛直性維持計測のための傾斜計のガイド管の影響と思われる、中盤１３本目から偏芯が大きくなる現象が発生した。
地盤の硬さについては、問題ない現場であるが、長尺であるがゆえの事象と考えられ、継ぎ手部抵抗の排除などが今後の研究課題と思われる。

元請け
コメント

17

18

19

20