東濃中部地域新病院建設事業概要説明会

質疑回答書
令和4年6月23日

東濃中部地域新病院建設事業概要説明会の質疑について、下記のとおり回答します。
番号

1

項

設計

目

質疑事項

回

答（修正後）

建築設計において、外構設計については雨水排水工、擁お見込みのとおりです。詳細は、公告以降の資料でご確認

壁、フェンスなどは造成設計に入るものと考えてよろしいください。

でしょうか。造成設計と外構設計の区分をご教示のほどお願いします。

2

設計

受注者の設計業務の結果として、開発許可の変更は可能で一定の条件はありますが、可能です。今のところ、高盛土しょうか。

法高と調整池の仕様のみ、原則変更できません。詳細は、公告以降の資料でご確認ください。

基本設計から実施設計に移行する時点で既に開発許可が下

質問2の回答を参照ください。

りて造成工事に着手の工程になると思われます。そのため
3

設計

建物配置その他プランは軽微な変更を除き、基本設計の内容を踏襲する、それ以上の変更は原則認められないものと理解すべきでしょうか。

4
5設計
設計

造成計画の変更は可能と考えてよろしいでしょうか。

質問2の回答を参照ください。

免震を想定しているとのことですが、全体工程短縮のため免震構造を原則とします。

制振あるいは耐震建物に変更を前提としたプラン検討は可能でしょうか。

6

設計

設計期間は、基本及び実施設計と考えますが、設計成果品お見込みのとおりです。ただし、基本設計概略版を求めるは、実施設計完了時のみに提出するものと考えてよろしい場合があります。

でしょうか。

1/7

番号
7

項
建築工事

目

質疑事項

回

答（修正後）

設計期間にあらかじめ発注しなければならない資材等は、お見込みのとおりです。ただし、業務着手時に事前発注リ工事契約前に事前発注をしてもよいという理解でよろしい

スト及び期日を明確に整理した書類等をご提出ください。

でしょうか。
鉄骨や免震装置は建方や設置の約1年前の先行手配が必要と 先行発注指示書を発出することは想定していません。
8

建築工事

なる可能性が高いと思われます。手配にあたりご発注者様から先行発注指示書を頂けると考えてよろしいでしょうか。
切盛土の土量について、造成レベルが建物の免震層下GL-9造成工事

お見込みのとおりです。

5000と説明がありましたが、建築の埋め戻し土含め、敷地からの搬出入土はないものとして考えてよろしいでしょうか。

10造成工事37条の制限解除について、建築着工する上での条件を例え

具体的には開発許可権者と協議中ですが、調整池の安全・ばどこまで造成工事を仕上げないといけないかなどご教示機能に係る部分、承認時敷地における仮設排水路などが想のほどお願いします。

定されます。詳細は、公告以降の資料でご確認ください。

開発工事途中で、37条申請を、仕上がり-5mにて受け付ける プロポーザル公告時に提示します。詳細は、公告以降の資11造成工事理解ですが、-5mでの仮仕上の図面等はご提示いただけます 料でご確認ください。
でしょうか。
仕上がり-5mにて、37条申請の形状で建築工事を着手します 土砂の仮置きについては「敷地内に仮置き」と想定してい12造成工事が、最終仕上がり盤までの埋立の土砂の仮置について、決まっていることがありましたらご教示ください。

2/7ます。

番号13項

目

造成工事

質疑事項

回答（修正後）高盛土部法面の滑り検討について、資料がございましたら現在、高盛土委員会にて検討中です。報告書はその都度提ご提示ください。

示します。詳細は、公告以降の資料でご確認ください。

高盛土部の施工に関して委員会で決まっている仕様がございましたらご提示ください。
高盛土委員会の報告書的なものがございましたらご提示く

141516

造成工事

造成工事

プロポーザル

ださい。
調整池流末の排水は、市道まで導水すれば、流末への排水調整池流末の排水は、狭間川まで導水することとなりまが可能と考えてよろしいでしょうか。

す。

既設の利用が土取場かと推察しますが、提示図面中の切土地質調査の報告書にて確認してください。地質調査報告書の範囲は、従来の地山という認識で良いですか（切土範囲は、プロポーザル公告時に提示します。（免震構造用調査には張り付けたような土砂はないかという意味です）。

については別扱いとなります。）

基本設計における建物プラン（平立断）の開示いただけな

建物図面等については、参加資格決定通知をした参加者にいでしょうか。

８月末以降で開示の予定です。

未完成の場合は開示いただける時期についてご教示ください。

17

18

プロポーザル

プロポーザル

基本計画P46（７）想定面積表に対応した平面計画がプロ

質問16の回答を参照ください。

ポーザル時には提示されますか。
新病院の設置位置について基本計画P43（１）造成計画でプロポーザル公告時に提示します。建物を切土部分に配置「造成平地中央部から北寄り」記載されていますが、具体し、南側に道路乗入れ及び駐車場の配置を想定していま的な建物設置可能エリアをプロポーザル時には示されます

す。詳細は、公告以降の資料でご確認ください。

か。
19

プロポーザル20

プロポーザル

プロポーザルの評価の方法についてご教示を頂きたく、ま一般的なプロポーザル手法により審査することを予定してたプレゼン等はございますでしょうか。

います。詳細は、公告以降の資料でご確認ください。

プロポーザルの評価項目について、事前に公表をお願いい事前公表はできません。プロポーザル公告時に提示しまたします。

す。
3/7

番号項目

質疑事項

回

参加条件について、病院の設計および施工の実績、設計管21

プロポーザル

答（修正後）

プロポーザル公告時に提示します。

理技術者および施工監理技術者の予定者実績は、過去10年で何ｍ2以上などありましたらご教示ください。

22

プロポーザル23

プロポーザル24

プロポーザル

プロポーザル提案書について、枚数制限が行われると考えお見込みのとおりです。てよろしいですか 。
公告から提案書提出までの期間をお知らせください 。

約3か月とすることを検討していますが、詳細はプロポーザル公告時に提示します。

工事工期の(短縮)提案におけるペナルティーは、お考えで基本的には、提案した工期を遵守することが必要です。遅

しょうか。

延理由が、受注者の責めに帰する場合は、提案書に対する不履行としてペナルティーを課すことを考えています。

25

スケジュール

今回規模の建物の施工にあたり、弊社の同種建物施工実例指定工期を超える提案は失格となります。説明会で示したから判断すると、きわめて困難な工程であると考えられま開院時期を延伸することは現段階では想定していません。

す。ご指定の工期を超えた提案は失格になるのでしょう

受注者の責めによらない場合で工期延期が必要となる場合か。結果的にご提示の工期が順守できなかった場合のペナは別途協議となります。

ルティーをご教示ください。
また、開院時期を1年程度延伸いただくことは現実的に可能26

スケジュールなものかご教示ください。
世界情勢が不安定な状況であり、建築資材の納期にも影響発注者として資材納期についての明確な想定はしていませが出ている状況ですが、各資材の納期（特に鉄骨、設備機ん。

器）について、どの程度の期間を見込まれていますでしょ27

28

スケジュール

スケジュール

建築資材の納期遅延による、工程遅延の場合、工期延伸は受注者の責めに帰さない納期遅延による工期延伸について承認されますでしょうか。

は、その時点での状況に応じ協議とします。

設計期間13ヵ月は、実施設計図の完了までとし、許認可申設計期間13ヶ月は発注者としての想定であり、令和8年2月

請業務、精積算業務は 含まないと考えてよろしいでしょう

ごろの開院に向け、設計期間及び工事期間は受注者で任意か。

設定が可能です。
4/7

番号項目

質疑事項

回

工事工期の想定は何か月でしょうか。
29

答（修正後）

想定は、22カ月と考えています。ただし、令和8年２月ごろ

スケジュールの開院に向け、設計期間及び工事期間は受注者で任意設定が可能です。

30

31

スケジュール

その他

今回は、4週8休はマストではないと考えてよろしいでしょ

工期短縮を目指していますので、マストではありません。

うか。
工事ルートについて質疑します。

①造成着工時は、北東側高根団地からアクセス可能、工事①造成着工時②建築着工時③道路改良部工事時においてそ途中から新設道路南側からアクセス可能となります。

れぞれのタイミングでの工事用ルートをご教示のほどお願②建築着工時、③道路改良工事は、新設道路南側からアクいします。

セス可能です。詳細については、プロポーザル公告時に提示します。

32

その他

33

その他

34

その他

工事計画ルートにおいて、他のルートにつきましては行政新設道路の通行に関しては近隣住⺠への許可は必要ありまにて近隣住⺠の通行許可を取り付けていただけると考えてせん。北東側「高根団地」からのアクセスについては重機よろしいでしょうか。の搬出入などで使用することを説明済みです。

開発許可時点では、病院入口①までの南側からの寄り付き

質問31の回答を参照ください。

道路は、完成されているとの理解でよろしいでしょうか。
造成工事時および建築工事時において工事用水が不足する

基本的には可能ですが、工事に使用して支障のない水質で場合は、敷地内に井⼾掘削や既設調整池、近隣河川からのあることの証明が必要となります。

汲み上げは可能でしょうか。

35

その他

病院入口部②の住宅地への規制について決まっているもの

北東側「高根団地」からのアクセスについては重機の搬出がありましたら、ご提示ください。

入などで使用することを説明済みです。通行の際は、通行台数と通行時間帯などについて地元住⺠と事前協議をお願いします。

36

その他

建設予定地の開発許可にあたり、申請内容の開示をお願い

開発申請は、11月に申請する予定です。作成済の部分的なします。申請未済の場合は、申請・開示いただける時期に開示については、その都度ご提示させて頂きます。

ついてご教示ください。
5/7

番号37項

その他

目

質疑事項

回

答（修正後）

全体工程の検討のため、開発工事概要、建設工事基本設計プロポーザル公告時に提示します。基本計画までが完了予

図書の早期の開示をお願いいたします（公告時に開示、ま定ですので、基本設計については当該プロポーザルの対象たは参加意向表明を出した際に開示いただけますでしょう業務です。

か。）。
地盤調査資料を提示される予定はありますか 。
38

その他

造成設計用の地盤調査資料はプロポーザル公告時に提示します。なお、建築設計用及び免震構造検討用の地質調査は現在実施中であり、進捗に応じ随時開示します。

39
40

その他
その他

工事予算を提示される予定はありますか 。

プロポーザル公告時に提示します。

物価変動、労務等は上昇が認められれば適切に対応するとプロポーザル公告時に提示します。

ご説明がありましたが、スライドが適用される条件を開示いただけないでしょうか。

41

その他

42

その他

43その他

44その他

45その他

物価上昇が著しい状況のため、スライド条項の内容等、増プロポーザル公告時に提示します。

減精算における基準をご教示ください。
新病院計画地周辺住⺠からの計画条件や要望などあります

現時点では特にありません。今後、条件や要望などがあっかた場合は、プロポーザル公告時に提示します。

開発を行う約10haを対象にした地質調査の報告書をご提示プロポーザル公告時に提示します。

ください。
調整池部現状の底盤の土質性状について資料がございましプロポーザル公告時に提示します。

たらご提示ください。
先行して実施頂いているボーリング調査の調査位置がわかる資料をご提示頂けないでしょうか。

6/7

調査位置確定後、速やかに提示します。

番号

46

4748

項目

質疑事項

回

先行して実施頂いているボーリング調査の速報値および報以下のとおり各種資料を提供する予定です。

告書が確認できる時期をご教示頂けないでしょうか。

①

ボーリング柱状図

8月10日頃②

検層・土質試験結果

9月30日頃③

常時微動測定結果

10月30日頃④

調査結果とりまとめ

11月30日頃

その他

その他
その他

答（修正後）

先行して実施頂いているボーリング調査だけでは不足する

実施中の地盤調査のみで不足すると判断される場合、受注場合、追加発注をして 頂けると考えてよろしいでしょう

者による追加調査となります。追加調査にかかる経費につか。

いてはプロポーザル提示額に含めてください。

説明会の動画を配布して頂きたくお願いいたします。

動画配布は行いません。

7/7