特定緊急砂防事業実施状況

令和3年6月21日現在
位置図

小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

砂防堰堤本体、前庭保護工、渓流保全工が完成しました。

砂防堰堤

小田川（1-9-33渓流）

前庭保護工、渓流保全工
砂防堰堤全景特定緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和3年3月22日現在
位置図
砂防堰堤

小田川（1-9-33渓流）

前庭保護工、渓流保全工が完成しました。

下流側より

令和2年12月22日現在

特定緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

位置図
砂防堰堤

小田川（1-9-33渓流）

前庭保護工及び渓流保全工の施工を進めています。
工事用道路（完成）

下流側より

上流側より

特定緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年11月6日現在
位置図
砂防堰堤

小田川（1-9-33渓流）

前庭保護工の施工を進めています。
工事用道路（完成）

下流側より右岸側より

特定緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年9⽉30⽇現在
位置図
砂防堰堤

小田川（1-9-33渓流）

前庭保護工の施工を進めています。
工事用道路（完成）

下流側より右岸側より

特定緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年8月31日現在
位置図
砂防堰堤

スリット設置が完了しました。
前庭保護工の掘削を進めています。

スリット設置状況

小田川（1-9-33渓流）

工事用道路（完成）

前庭保護工掘削状況

特定緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年7月31日現在
位置図
砂防堰堤

小田川（1-9-33渓流）

コンクリート打設の準備及び渓流保全工の掘削を進めています。

下流側より

工事用道路（完成）

右岸側より

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6月24日現在
位置図

小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）

堰堤の埋戻しを行っています。
工事用道路（完成）

下流側より

特定緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年5月8日現在
位置図
砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）

コンクリート打設の準備を行っています。
工事用道路（完成）

左岸側より下流側より（全景）災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年3月26日現在

位置図
砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）

二次被害を防止するための砂防工事が完成しました。今後、再度災害防止のための工事（堰堤のかさあげ等）を進めていきます。

下流側より（近景）

工事用道路（完成）

下流側より（全景）災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和2年2⽉12⽇現在

位置図
砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）

コンクリート打設を進めています。
工事用道路（完成）

下流側より右流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和２年1⽉14⽇現在

位置図
砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）

コンクリート打設を進めています。
工事用道路（完成）

左岸側より右流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年12⽉19⽇現在

位置図
砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）

コンクリート打設を開始しました。
工事用道路（完成）

左岸側より下流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年12⽉9⽇現在

位置図
砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）

砂防堰堤の掘削が完了し、コンクリート打設に向け準備を行っています。

右岸側より

工事用道路（完成）

下流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年11⽉19⽇現在

位置図
砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）

砂防堰堤（中心付近）の掘削を進めています。
工事用道路（完成）

砂防堰堤（中心付近）

掘削状況

砂防堰堤施工状況（全景）災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10⽉30⽇現在

位置図

小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）

砂防堰堤両岸の掘削をすすめています。
工事用道路（完成）

右岸側

砂防堰堤（右岸側）

掘削状況

砂防堰堤（左岸側） 掘削状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10⽉15⽇現在

位置図

小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）

砂防堰堤右岸側の掘削をすすめるとともに、転石の場外搬出を行っています。

工事用道路（完成）

右岸側

左岸側
右岸側
小田川（1-9-33渓流）

砂防堰堤（左岸側）

掘削状況

砂防堰堤施工状況（全景）災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10⽉4⽇現在

位置図

小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）

砂防堰堤左岸側の掘削をすすめるとともに、右岸側の掘削を開始しました。

工事用道路（完成）

左岸側
右岸側

小田川（1-9-33渓流）

砂防堰堤（左岸側）

掘削状況

砂防堰堤施工状況（全景）災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年9⽉27⽇現在

位置図
砂防堰堤
舗装完了区間

砂防堰堤左岸部の掘削及び、右岸掘削の準備を行っています。

砂防堰堤左岸部 掘削状況

小田川（1-9-33渓流）

工事用道路（完成）

砂防堰堤右岸部 伐採状況

災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年9月13日現在

位置図
砂防堰堤
舗装完了区間

砂防堰堤左岸部の伐採及び工事用道路が完了しました。今後、掘削のための作業ヤードを整備します。

砂防堰堤左岸部 伐採完了

小田川（1-9-33渓流）

工事用道路（完成）

工事用道路完成災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年9月2日現在

位置図
砂防堰堤
舗装完了区間本堤の伐採に着手するとともに、工事用道路の整備を進めています。

本堤左岸部

伐採着手

小田川（1-9-33渓流）

工事用道路（整備箇所）

工事用道路施工状況

災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年8月5日現在

位置図
砂防堰堤
舗装完了区間小田川（1-9-33渓流）渓流入口付近の工事用道路に着手しました。
工事用道路（着手箇所）

県道37号
舗装完了区間小田川

小田川

掘削状況（工事用道路）上流側より掘削状況（工事用道路）左岸側より

災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年7月30日現在

位置図
砂防堰堤

小田川（1-9-33渓流）

渓流入口までの舗装工が完了しました。
工事用道路（舗装完了区間）

舗装工の施工状況

舗装工完了

災害関連緊急砂防事業実施状況
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

令和元年7月16日現在

位置図
砂防堰堤

小田川（1-9-33渓流）

砂防堰堤の施工に向け、大型車両の進入を確保するため工事用道路に着手しました。

ダンプトラックによる土砂投入

工事用道路

グレーダーによる敷均し災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月8日現在

砂防堰堤施工箇所の現地状況を確認するために、無人航空機による現地測量を行いました。
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年6月26日現在

工事用道路施工箇所について、現地の状況を確認するために現地測量を行いました。
小田川 1-9-33渓流（安佐北区 口田南地区）