③はじめる
ガイド

これだけ見れば使えます

インストール・アンインストール

使うと便利な機能

トラブル
解決

⑩

こんなときどうする?

⑥工程表作図
⑦文字

の仕組み

⑧書式

（線と色）

⑨ファイル・データの仕組み①必見ポイント!
②知らないと損!
⑥工程表を作図

新しい工程表・用紙設定

⑦文字

損‼

知らないと

⑤工程表用紙⑧書式（線と色）②⑨ファイル・データ④画面⑩トラブル解決

最低限の機能⑤工程表用紙

①③はじめるガイド

工程さん ver1.5xx
説明書④画面の説明2023年1月

⑤工程表用紙

新しい工程表用紙を作る
行数、行高さの設定
用紙
工程名枠
作成期間
備考枠
表のレイアウト
日付枠の表示内容
タイトル枠の設定
日付の区切り
日付関数
休日の設定
休日とは
延べ日数と実働日数
ゼロ工程表（実働日数工程表）の作成
特殊行の設定⑥工程を作図

工程線
図形描画
出来高曲線
進捗線
図形のカスタマイズ⑦文字

文字入力のコツ
文字の大きさ・フォント
枠におさまらない文字（自動縮小・折り返し・はみ出し）⑧書式（線と色）

線の設定
罫線の設定

⑨ファイル・データ⑩トラブル解決

背景色の設定書式のコピー

線の種類
線の印刷太さ線の初期値
全体的な罫線
部分的な罫線図形の背景色
休日の背景色プロパティコピー

工程さんのファイルの仕組み
データの受け渡し
工程表データの再利用
ファイル破損時の対応●トラブル解決！こんなときどうする
よくある質問①必見ポイント!
②知らないと損!
③はじめるガイド

各部の名称④画面の説明④画面の説明⑤工程表用紙インストール・アンインストール
ファイル版とインストール版の違い
無料版と有料・製品版の違い
お試し期間
ライセンスキーを登録⑥工程表を作図③はじめるガイド⑦文字

特殊行
超便利なコピペ、実働日数
書式コピーは革命的マウスのスナップポイント変更
急な変更も安心、全体変形（一括伸縮）
なれたらすごい!便利なショートカットキー
ホイールクリックが超便利
急な変更も安心、全体変形（一括伸縮）⑧書式（線と色）②知らないと損！
使うと便利な機能●これだけ覚えれば使えます！最低限の操作⑨ファイル・データ①必見ポイント！

次⑩トラブル解決目これだけは覚えて!最低限の操作

必見ポイント!

これだけは覚えて!
最低限の機能PPこれだけは覚えて!最低限の操作①必見ポイント!

必見ポイント!

②知らないと損!

基本的な操作と両手のポジションです
画面の説明

書式

ボタン

ボタン

キャンセルボタン

右クリックでホイールクリック

図形を切替

左

右

手

手

「ESC」キャンセルボタンが効かない!
おかしくなったらリセットボタン⑦文字「前に描いた図」を⑧書式（線と色）

左手はいつも⑨ファイル・データ

操作の９割はこの動作です⑩トラブル解決

両手の基本ポジション⑥工程表を作図⑤工程表用紙作図④画面の説明③はじめるガイド

保存・印刷・用紙・レイアウト・各種設定

PP

説明書なしではわからない、よく使う操作です。
ホイールクリックを使いこなす

ホイールクリック

図形選択のマウスの動かし方

複数選択・解除
Ctrl押しながら
図形クリックで図形を複数選択（選択解除）⑩トラブル解決

ヒント⑨ファイル・データ⑧書式（線と色）⑦文字⑥工程表を作図

マウスの動かし方によって、図形の選択結果が違います⑤工程表用紙前に描いた図を④画面の説明③はじめるガイド

ホイールクリックで同じ図形を作図開始①必見ポイント!

必見ポイント!

②知らないと損!

これだけは覚えて!最低限の操作

PP

知らないと損!

知らないと損!
便利な機能
特殊行
コピペ
書式コピー
マウススナップ
全体変形（一括伸縮）
その他

P

知らないと損!

②知らないと損!

特殊行を使えば表現力をUPできます①必見ポイント!

便利な機能 特殊行

⑥工程表を作図⑤工程表用紙④ 画面の説明③ はじめるガイド

特殊行の設定行の右クリック⑩トラブル解決

詳しくは説明書「新しい工程表用紙を作る」へ⑨ファイル・データ⑧ 書式（線と色）⑦文字で設定しますP便利な機能 コピペを極める

コピペを覚えたら・・・②知らないと損!

通常の3倍のスピードで完成に近づけます

コピペのメニューボタン
共有メモリの挿入③はじめるガイド

右クリックのコピーメニュー①必見ポイント!

知らないと損!

方法２「Ctrlを押しながら図形をドラッグ」

方法３「Ctrlを押しながら図形をホイールクリック」

方法４

ショートカットキー「Ctrl＋C」

方法１「右クリック」→「共有メモリに図形コピー」～ 「挿入」→「共有メモリの図形を貼付」

方法２「右クリック」→「共有メモリに図形コピー」～ ショートカットキー「Ctrl＋M」

ファイル保存～再利用「右クリック」→「共有メモリに図形コピー」～ 「共有メモリの図形をファイル保存」

実働日数を理解する
工程線のコピペは実働日数です「共有メモリに保存図形を読込」～ 「共有メモリの図形を貼付」⑦文字

コピペ図形を⑧書式（線と色）別のファイルにコピペ⑥工程表を作図⑤工程表用紙「右クリック」 → 「図形コピー」⑨ファイル・データ

別のページにコピペ

方法１⑩トラブル解決

同じ画面内でコピペ④画面の説明

いろんなコピペ方法P便利な機能 書式コピー

Shftを押しながら図形をホイールクリック②知らないと損!
③はじめるガイド④画面の説明方法２⑤工程表用紙「書式コピー」ボタン → 「図形クリック」⑥工程表を作図

方法１⑦文字

別の図形に書式貼り付けします⑧書式（線と色）スポイトで図形の書式を吸い取り、⑨ファイル・データ

書式の連続コピー⑩トラブル解決

図形の書式を他の図形にコピぺできます（プロパティコピー）①必見ポイント!

知らないと損!

P

便利な機能 スナップの切替①必 見ポイント!

スナップ②知らないと損!

ポイント③はじめるガイド

マウスのスナップポイントを切替できる

知らないと損!

④画 面の説明

日付スナップ

工程線の⑥工 程表を作 図⑤ 工程表用紙

スナップ切替⑦ 文字

図形スナップ

指定できます行を１～８等分割列を１～８等分割⑧書 式（線 と色 ）セルの分割数を⑨ファイル・データ

ヒント

スナップのON・ＯＦＦ⑩トラブル解決

図形描画のスナップ切替

全体変形（一括伸縮）

知らないと損!
①必見ポイント!

便利な機能

工程表を全体変形③はじめるガイド②知らないと損!

（一括伸縮）できます

全体変形（一括伸縮）する
Step1。ズームで画面全体を表示
Step３。右クリック → 「全体変形」④画面の説明Step２。変形したい工程線をまとめて選択
Step４

Step４。変形後の期間を指定して実行⑤工程表用紙

Step２
Step1

⑥工程表を作図

Step３

日付更新の計算方法

ひとつひとつの工程線の変形

新しい
全体終了日

新しい全体実働日数

今の全体着手日

今の個別着手日
今の実働日数差

新しい全体着手日

計算方法

伸縮率

＝

新しい全体実働日数
今の全体実働日数

⑦文字

今の
全体終了日

今の個別実働日数

新しい個別着手日

新しい実働日数差

新しい個別実働日数

新しい
実働日数差

今の
実働日数差

新しい
個別実働日数＝＝

今の個別実働日数⑧書式（線と色）

新しい
全体着手日

今の全体実働日数⑨ファイル・データ

今の
全体着手日

× 伸縮率
× 伸縮率

⑩トラブル解決

全体の変形

ｐそのほかの「読まないとわからない、便利な機能」です

単発 → 工程線をひとつ作図すると、作図状態が初期化されます⑧書式（線と色）⑨ファイル・データ

連続 → 工程線を連続で入力できます⑩トラブル解決

連続入力・単発入力⑦文字⑥工程表を作図⑤工程表用紙ボタンを押しながらホイールクリックすると④画面の説明③はじめるガイド

ショートカットキー①必見ポイント!

知らないと損!

②知らないと損!

便利な機能 その他

P

はじめるガイド

はじめるガイド
インストール・アンインストール
無料版・有料版
ライセンスキー登録

インストール・アンインストール

全機能同じです

アンインストール●ウインドウズのプログラムの追加と削除からアンインストールしてください●フォルダ「ドキュメント」内にフォルダ「工程表アプリ_工程さん」が自動生成されています
完全にアンインストールするには、ドキュメント内の「工程表アプリ_工程さん」フォルダを削除してください

再インストール●いったんアンインストールしてから、改めてインストールしますバージョンアップ●いったんアンインストールしてから、新しいインストーラーでンストールします●バージョンアップしてもライセンスキーは継続してご利用いただけます●一度入力したライセンスキーは「マイドキュメント」内のフォルダに保存されています④ 画面の説明

実行ファイル単体でも動作します⑤ 工程表用紙

インストールせずに⑥工 程表を作 図

インストーラでインストール⑦文 字インストール③はじめるガイド②知 らないと損!

●インストール・導入方法をまとめました●工程さんはインストールしなくても使えます●ファイル版インストール版の違い①必 見ポイント!

はじめるガイド

インストールすると拡張子が関連付けされます⑨ファイル・データ

全機能同じです⑩トラブル解決

ファイル版とインストール版に違いはありません⑧ 書式 （線と色）ファイル版とインストール版の違い

PP

はじめるガイド①必見ポイント!

無料版と有料版の違い、お試し期間

機能に違いはありません
無料版も全機能ずっと無料※で使えます
無料版

製品版

（フリーソフト版）（製品版のライセンス登録後）（製品版のライセンス未登録）

作成期間に制限なし●お試し期間完了後も週間工程表はずっと無料です（週間工程表＝作成期間21日までの工程表）⑧書式（線と色）●お試し期間完了後は閲覧専用で動作します⑨ファイル・データ●お試し期間中は使用制限なしで全機能を使えます⑩トラブル解決

お試し期間

⑦文字

⑥工程表を作図⑤工程表用紙

※作成期間21日まで④画面の説明

無料版と有料・製品版の違い③はじめるガイド②知らないと損!

●無料版と有料版の違い

PPP

ライセンスキーの購入～登録はヘルプからヘルプからメニューを順番に実行すれば①必見ポイント!

●ライセンスキーのトラブル②知らないと損!

●ライセンスキーの購入からパソコンに登録までの流れはじめるガイド③はじめるガイド

ライセンスキーの登録

ここを見る前にまずは迷惑メールを確認!

⑤工程表用紙ライセンスのトラブル!こんなときどうする?

④画面の説明購入～ライセンスキーが登録できます→Ａ・迷惑メールに入ってませんか!?
→Ａ・yahooメール、Gメールは受け取れますか?
Ｑ．ライセンスキーが認証されない、間違っている⑥工程表を作図

Ｑ．ライセンスキーが届かない!

Ａ．パソコン毎にライセンスキーが必要です。お持ちのライセンスキーはそのパソコン専用ですか?
Ａ．「工程さん」にはライセンスキーの使用期限はありませんので「期限切れ」ではありません

Ｑ．ライセンスキーがわからなくなった⑦文字

Ａ．ライセンスキーは間違い防止にコピペしていますか?

Ｑ．パソコンが壊れた、ライセンスキーを移設したい
Ｑ．パソコンを買い替えた、ライセンスキーを移設したい
Ａ．パソコン毎にライセンスキーが必要です。今のパソコンを破棄する場合でも、再購入必要です。

ライセンス購入の重要事項●パソコン端末1台毎に専用のライセンスキーが必要です●複数のパソコンで工程さんを利用する場合、複数のライセンスキーが必要です●ライセンスキーは再発行できません。紛失した場合は再購入が必要です●パソコンを廃棄・再購入する場合でもパソコンの変更はできません●不正使用防止のため定期的に最新版への更新が必要です、ライセンスキーは大切に保管してください●決済からライセンスキーの申請は1か月以内を目安としていただいております●事前に無料版でご利用環境にて十分に正常動作を確認いただくことが購入の前提となっております●上記より販売者にはサポートの義務がないことをご了承いただいております⑨ファイル・データ

完全に紛失してしまった場合は再発行できませんので、再購入必要⑩トラブル解決

Ａ．「マイドキュメント¥工程表アプリ_工程さん¥FILES」に「ライセンスキー.ini」にあります⑧書式（線と色）Ｑ．ライセンスキーメールを紛失した

PP

画面の説明画面の説明

画面の説明
①必見ポイント!

各部の名称②知らないと損!

●各部位の呼び方
画面の呼び方
タイトルツールバー③はじめるガイド

タイトル枠

上▲ボタン

タイトルボックス ヘルプボタン

日付枠

備考

工程表枠

備考枠

工程名

タイトル枠

左ツールバー
ステータスバー

書式ツールバー

右▲ボタン

右ツールバー

タイトル枠

メインパネル⑨ファイル・データ

メインタイトル⑧書式（線と色）

工程名枠

サブパネル

P
P

⑩トラブル解決

作図ツールバー⑦文字⑥工程表を作図

タイトル枠⑤工程表用紙④画面の説明上ツールバー新しい工程表用紙を作る

新しい工程表用紙を作る
用紙
レイアウト
タイトル枠
休日
ゼロ工程表
特殊行

P
P

新しい工程表用紙を作る「新しい工程表の作成ウィザード」で順番に形を選べ
ば

作りたい
工程表の
形を選ぶ

作成期間を
設定します

作成期間

ウィザードに従えば順番に各部の形状を設定できます４

列の右クリックで
休日を設定

３
２

タイトル枠スイッチでタイトル枠を開きます

タイトル欄のパターンを選ぶ

行の種類が
選べます

⑨ファイル・データ

タイトル欄の編集⑩トラブル解決

行の右クリックで特殊行を設定⑧書式（線と色）⑦文字

１⑤工程表用紙

起動直後「新しい工程表」
ウイザード⑥工程表を作図「新しい工程表」ウイザード④画面の説明③はじめるガイド②知らないと損!

工程表用紙は完成します①必見ポイント!

新しい工程表ウィザード

新しい工程表用紙を作る⑤工程表用紙④画面の説明③はじめるガイド②知らないと損!

どの用紙を選んでも、工程表は用紙いっぱいに拡大縮小されて印刷されます①必見ポイント!

用紙を選ぶ

【ご注意】
複数ページでは、ページをまたぐ
図形は印刷時に無視されて表示されません、⑨ファイル・データ

対応しました⑩トラブル解決

Ver1.5xxより複数ページに⑧書式（線と色）⑦文字⑥工程表を作図

用紙設定ボタンPP

作成期間を設定する①必見ポイント!

新しい工程表用紙を作る③はじめるガイド②知らないと損!

●作成期間は自由に変更できます●作成期間に合わせて列幅が自動調整
用紙いっぱいに印刷されます

矢印ボタンで日付をスクロールする

希望範囲を選択して右クリック→選択範囲を作成期間にする⑩トラブル解決

列の選択範囲を作成期間にする⑨ファイル・データ⑧書式（線と色）日数を指定して工程表をスクロールするように作成範囲を変更できます⑦文字⑥工程表を作図⑤工程表用紙④画面の説明開始日と終了日を指定する

表のレイアウト②知らないと損!

工程表用紙の設定は「レイアウトボタン」から③はじめるガイド

レイアウトウインドウの④画面の説明図をクリックして各部を設定します

日付枠の設定行数

備考枠の設定⑦文字

行高さ⑥工程表を作図⑤工程表用紙タイトル枠の設定①必見ポイント!

新しい工程表用紙を作る

休日の設定⑨ファイル・データ⑩トラブル解決

作成期間で設定します⑧書式（線と色）列数と列幅は

表のレイアウト

各部の「設定できる項目」をまとめました

行番号の

行番号の

幅

表示

列数
列幅

④画面の説明印刷時の③はじめるガイド

斜め線の有無表示名

印刷時の②知らないと損!

工程名枠の設定①必見ポイント!

新しい工程表用紙を作る⑤工程表用紙

備考枠の設定⑥工程表を作図

表示名

ヒント●特定の行の高さを変更

一般行の高さに対する倍数を指定⑨ファイル・データ●行数は行の右クリックから「行の挿入」「行の削除で実施します」●行の高さは自動的に用紙サイズを行数で等分割した高さとなります⑩トラブル解決

行数、行高さの設定⑧書式（線と色）

⑦文字

列数
列幅

表のレイアウト

各部の「設定できる項目」をまとめました②知らないと損!

日付枠の表示内容①必見ポイント!

新しい工程表用紙を作る③はじめるガイド

表示するものを選べます「1日」以外の場合を選ぶとマスター工程表モードとなり、作成期間が月単位となります⑩トラブル解決

マスター工程表モード⑨ファイル・データ⑧書式（線と色）⑦文字⑥工程表を作図

日付の罫線の区切り日数を設定できます⑤工程表用紙日付タテ線の区切り④画面の説明高さを設定できます①必見ポイント!

新しい工程表用紙を作る

タイトル枠の使い方をわかりやすく解説
タイトル枠の編集イメージ
タイトル枠はサブパネルをパズルのように組み合わせて作成します③はじめるガイド

メインタイトル②知らないと損!

タイトル枠の設定④画面の説明サブパネル（最大５個）

タイトル枠の編集イメージ
既定の
標準組合せ

サブパネル

を選ぶ

「上▲ボタン」をクリック⑧書式（線と色）タイトル枠の呼び出し⑨ファイル・データ

登録⑩トラブル解決

ハンコ⑦文字⑥工程表を作図は４種類⑤工程表用紙メインパネルタイトル枠の設定①必見ポイント!

新しい工程表用紙を作る

タイトル枠の使い方をわかりやすく解説

サブパネルを増やしたり、減らしたり③はじめるガイド②知らないと損!

サブパネルを配置

タイトル枠全体の高さを調整

サブパネル毎の幅を調整⑥工程表を作図

サブパネルの形を選択⑤工程表用紙④画面の説明サブパネルのレイアウト編集

上下に分けた段は高さの比率で調整

ロゴの登録

ハンコの登録１．ロゴをJPGファイルで準備

１．ハンコをJPGファイルで準備

２．サブパネルを「画像枠」にする

２．サブパネルを「ハンコ枠」にする
３．画像ボタンで画像登録

３．画像ボタンで画像登録⑩トラブル解決⑨ファイル・データ

ハンコ・ロゴの登録⑧書式（線と色）枠を上下に分けて2段にできます⑦文字

サブパネルは2段にできますタイトル枠の設定①必見ポイント!

新しい工程表用紙を作る

タイトル枠の日付関数 と 不具合トラブル

メインタイトルはタイトルボックス

日付関数とはタイトル枠では日付関数が使えます⑥工程表を作図⑤工程表用紙④画面の説明タイトルボックスからでも編集できる③はじめるガイド②知らないと損!

メインパネルの編集(=TODAY) → 印刷日の日付となります(=TOMORROW) → 印刷日の翌日の日付となります⑦文字

下記のルールに従って文字を印刷できます

既知の不具合Ｑ．メインタイトルの文字サイズが変更できない
Ａ．タイトルパネル上では変更されていませんが、パネルを閉じると反映されています

Ｑ．日付関数の文字が自動縮小されない
Ａ．2020年4月現在、既知の不具合です

Ｑ．タイトル欄の文字が入力しても反映されない
Ａ．ＯＫボタンで確定せずに閉じると反映されません。ＯＫで確定してください。

⑨ファイル・データ

不具合・トラブル⑩トラブル解決(＝END) → 工程表の最終日となります⑧書式（線と色）(=START) → 工程表の開始日となります休日の設定①必見ポイント!

新しい工程表用紙を作る②知らないと損!

●休日の設定方法●「工程さん」で休日設定するとどうなるか?
休日とは?

③はじめるガイド

休日を設定すると。。。
●列の背景色が変わります④画面の説明●工程線の実働日のカウント数が変わります⑤工程表用紙休日を設定する①⑥工程表を作図

列を右クリックで設定

列の右クリック

休日を設定する②

毎週休みの曜日をチェック

カレンダーの祝日を一括セットできます

休日設定を外部ファイルに保存
別のファイルでも再利用できます

工事のある休日をカレンダーで一括設定⑨ファイル・データ

工事休みの日⑩トラブル解決

日付欄を右クリック
休日の一括設定⑧書式（線と色）⑦文字

カレンダーで設定

休日の設定①必見ポイント!

新しい工程表用紙を作る●日曜日●工事のある日曜日●休日（月火水木金土）●工事のある休日（月火水木金土）⑤工程表用紙④画面の説明背景色の設定方法③はじめるガイド②知らないと損!

休日属性の種類ごとに背景色を設定できます

細かすぎる数値に指定すると致命的に印刷が遅くなったり
PDFのファイルサイズが過大になることがあります⑨ファイル・データ【ハッチングの詳細設定ができます】⑩トラブル解決

休日の種類ごとに色を決められます⑧書式（線と色）⑦文字⑥工程表を作図

モノクロにしたいとき

休日の設定「実働日数のカウント」とソフト上の動作

実働日数

カレンダー上の「休日を除く」日数③はじめるガイド

カレンダー上の「休日を含む」日数

工程さんでは図形のコピーや移動のときに実働日数が考慮されます。
起算日から実働日数を経過した日数が工程表の終了日となります。

⑥工程表を作図⑤工程表用紙

休日と平日のカウント数の違い④画面の説明延べ日数②知らないと損!

工程線の実働日数と延べ日数①必見ポイント!

新しい工程表用紙を作る

実働2日の表示例⑨ファイル・データ「作業のある休日」では工程線は点線になりません⑩トラブル解決「休日」では工程線が点線になります⑧書式（線と色）⑦文字

実働３日の表示例

新しい工程表用紙を作る●全部平日にして日曜日の背景色を白くします④画面の説明●この方法で最⾧61日間までイイ感じで作成できます③はじめるガイド②知らないと損!

●ゼロ工程表（実働日数工程表）の作り方です①必見ポイント!

ゼロ工程表（実働日数工程表）

右クリック
共有メモリに図形をコピー

別の工程表ファイルを開きます
挿入
共有メモリの図形を挿入⑧書式（線と色）図形を選んで⑨ファイル・データ

ゼロ工程表のデータを別の工程表で再利用する⑩トラブル解決

新しい工程表ウィザードで「ゼロ工程表」を選んでください⑦文字⑥工程表を作図⑤工程表用紙設定手順

⑨ファイル・データ⑧書式（線と色）⑦文字⑥工程表を作図⑤工程表用紙④画面の説明③はじめるガイド②知らないと損!

①必見ポイント!

特殊行の種類をまとめました⑩トラブル解決

特殊行の設定新しい工程表用紙を作る

工程表を作図する

工程表を作図する
工程線
図形描画
出来高曲線
進捗線
図形のカスタム設定

①必見ポイント!

工程表を作図する「工程さん」で使える図形を全部まとめました

工程線

ヒント

クリックボタンで波線形状が点線④画面の説明③はじめるガイド切り替わります②知らないと損!

工程線

主に工程線同士を結ぶ点線として使用します⑤工程表用紙（連結線）⑥工程表を作図

点線には文字はありません
2020年4月現在、工程線と連動しません

バーチャート線
バーチャート図形には

⑦文字

「工程線」
と
「図形描画」

行またぎ
で描画

行内に
描画

⑨ファイル・データ

強調線⑩トラブル解決

バーチャート線はあらかじめ作図形状を選びます⑧書式（線と色）があります

工程表を作図する「工程さん」で使える図形を全部まとめました

よこラベル
たてラベル
●文字サイズに合わせて周囲枠が文字ぴったりに⑤工程表用紙④画面の説明エクセルのテキストボックスとだいたい同じ動作をします
文字単位の書式設定はできません③はじめるガイド②知らないと損!

テキストボックス①必見ポイント!

図形描画（テキストメモ）

吹き出しをコピペや移動すると

⑦文字

吹き出し

⑥工程表を作図

自動的に拡大縮小します●フォントによっては、はみ出します

ヒントクリックボタンで⑨ファイル・データ⑧書式（線と色）矢印がおかしくなる不具合があります

変わります⑩トラブル解決

矢印の根本が

工程表を作図する「工程さん」で使える図形を全部まとめました

ヒント
透明にすると部分強調にびっくりマーク

ヒント⑤工程表用紙④画面の説明便利③はじめるガイド②知らないと損!

雲マーク①必見ポイント!

図形描画（テキストメモ）

部分強調に
便利

⑥工程表を作図

透明にするとクリックボタンで
矢の形が
変わります

⑨ファイル・データ

ヒント⑩トラブル解決

亀矢バー形⑧書式（線と色）

⑦文字

亀バー形

工程表を作図する①必見ポイント!

図形描画（一般図形）「工程さん」で使える図形を全部まとめました②知らないと損!

ブロック矢印
Uターン
クリックボタンでいろんな向きに④画面の説明

回転します③はじめるガイド

ヒント⑤工程表用紙ブロック矢印

⑥工程表を作図

直線
矢印

影付き枠

⑨ファイル・データ

作図された図形は
直線の集まりです⑩トラブル解決

折れ線⑧書式（線と色）⑦文字

円

工程表を作図する①必見ポイント!

図形描画（一般図形）「工程さん」で使える図形を全部まとめました④画面の説明蛍光ペン風の目立つ図形を描画できます③はじめるガイド②知らないと損!

蛍光ペン

ペンを選ぶ

蛍光ペン風 線⑨ファイル・データ

蛍光ペン風 矢印

⑩トラブル解決

蛍光ペン風 円⑧書式（線と色）⑦文字

蛍光ペン風 四角形（わくなし）⑥工程表を作図

蛍光ペン風 四角形

⑤工程表用紙色を選ぶ

工程表を作図する「工程さん」で使える図形を全部まとめました②知らないと損!

写真・画像①必見ポイント!

写真・画像の挿入

画面上の表示は
写真はぼやけますが余白が変更できます⑩トラブル解決

ヒント⑨ファイル・データ⑧書式（線と色）

無問題です

⑦文字

⑥工程表を作図⑤工程表用紙JPGファイルまたは
クリップボードの画像を挿入できます④画面の説明③はじめるガイド（JPGﾌｧｲﾙ）工程表を作図する①必見ポイント!

写真・画像の挿入②知らないと損!

「工程さん」で使える図形を全部まとめました

写真・画像（JPGﾌｧｲﾙ）⑤工程表用紙⑩トラブル解決

画像挿入⑨ファイル・データ⑧書式（線と色）⑦文字セルを選んで右クリック⑥工程表を作図

項目欄にも図を挿入できます④画面の説明③はじめるガイド

工程名、備考欄に挿入

「工程さん」で使える図形を全部まとめました

マイルストーンとして指定日でたて線描画できます⑨ファイル・データ

重要な日程を⑩トラブル解決

強調たて線⑧書式（線と色）⑦文字記入できます⑥工程表を作図

重要なイベントを⑤工程表用紙④画面の説明③はじめるガイド

マイルストーン①必見ポイント!

工程表を作図する②知らないと損!

マイルストーンの挿入

工程表を作図する①必見ポイント!

スタンプの挿入「工程さん」で使える図形を全部まとめました⑤工程表用紙④画面の説明③はじめるガイド②知らないと損!

スタンプ

記号をスタンプのように⑥工程表を作図

ポンポンできますヒントショートカットキー「Ctrl＋Q」が便利!

＋⑦文字繰り返し使うには⑨ファイル・データ

ヒント⑧書式（線と色）任意の文字をスタンプに使えます

履歴から選べます⑩トラブル解決

自由文字は

①必見ポイント!

出来高曲線をつかう②知らないと損!

「工程さん」で使える図形を全部まとめました

出来高曲線

マスター工程表モードの設定方法

⾧期間で月単位の工程表のことです
日区切りは1日ではなく複数日数を選ぶ
新しい工程表ウィザードで長期間を選ぶ

作成方法

×

行の罫線と
比率の％が

折れ点を月途中に指定できます合致します

よくある質問Ｑ．出来高曲線の折れ点を月途中にしたい⑧書式（線と色）ヒント
行をうまく設定するとＡ．1.3xxでできるようになりました

Ｑ．出来高曲線のボタンが押せない
Ａ．「マスター工程表モード」でない場合は使えません⑩トラブル解決

ヒント⑨ファイル・データ

開始月～終了月～表示位置入力⑦文字⑥工程表を作図

月ごとの比率を記入④画面の説明下記のように日付が１日単位ではない⑤工程表用紙【【マスター工程表モード」とは?】③はじめるガイド

出来高曲線は「マスター工程表モード」でしか使えません行ごとの進捗をクリック⑥工程表を作図

日付を選ぶ

⑦文字

⑤工程表用紙④画面の説明③はじめるガイドスイッチ⑧書式（線と色）②知らないと損!

進捗線⑨ファイル・データ①必見ポイント!

「工程さん」で使える図形を全部まとめました⑩トラブル解決

進捗線をつかう
工程表を作図する

図形の「カスタム設定できる部分」をまとめました②知らないと損!

設定の呼び出し方法①必見ポイント!

工程表を作図する

点線（連結線）

バーチャート工程線

工程線の位置⑨ファイル・データ⑩トラブル解決

図形描画⑧書式（線と色）⑦文字⑥工程表を作図⑤工程表用紙④画面の説明ネットワーク工程線③はじめるガイド

図形の形状設定

印刷禁止機能
図形に印刷禁止フラグを付けると⑥工程表を作図

印刷禁止も強制的に印刷することもできます⑤工程表用紙

印刷禁止にすると
印刷禁止マークが表示されます④画面の説明③はじめるガイド

印刷されません①必見ポイント!

印刷禁止機能 と 表示順序の改善

工程表を作図する②知らないと損!

図形の形状設定に設定することができます

工程さんでは作図したデータの表示順序を固定されておらず「移動」や「形状変更」したら図形は最前面に移動しますので前面や背面に固定しないといけない図形に設定してください⑧書式（線と色）「いつも背面」⑨ファイル・データ「いつも前面」⑩トラブル解決

前面や背面に表示したい図形を⑦文字

表示順序の改善

文字を入力文字を入力

文字を入力
①必見ポイント!

文字入力のコツ
知らないと損する文字入力のコツと「工程さん」での文字の仕組みをまとめました②知らないと損!

工程線の文字
工程線には上の文字と③はじめるガイド下の文字があります

入力履歴が利用できますよく使う文字が登録できます●文字修正の時は「改行」

文字修正の時はOKボタンで文字確定「Shift」「Ctrl」 ＋ 「Enter」ボタン がヘビーユーザーに人気です
Shiftで改行

Ctrl＋Enter
文字確定⑨ファイル・データ●新規入力の時は「文字確定」⑩トラブル解決

Enterボタンの動作の違いです⑧書式（線と色）⑦文字

Enterボタンの動作⑥工程表を作図

オプション機能を使いましょう⑤工程表用紙④画面の説明文字入力オプション

文字を入力
①必見ポイント!

文字の大きさ・フォントの変更
知らないと損する文字入力のコツと②知らないと損!

基本フォントの変更
工程表全体のフォントを設定する④画面の説明③はじめるガイド

スイッチ

工程表の部位ごとに「基本フォント」を個別の文字サイズは「基本フォント」に対する比率で指定します⑨ファイル・データ「一部の文字」のフォントを変更する⑩トラブル解決

個別フォントの変更⑧書式（線と色）⑦文字⑥工程表を作図⑤工程表用紙設定できます文字を入力知らないと損する文字入力のコツと表示方法いろいろ

セルの場合

図形の場合

【おことわり】
2020年4月現在。はみ出し縮小の動作は不安定です⑨ファイル・データ⑧書式（線と色）⑦文字

はみ出し縮小の設定方法⑥工程表を作図⑤工程表用紙④画面の説明③はじめるガイド

枠におさまらない文字の表示方法は下図のようにいろいろ選べます②知らないと損!

①必見ポイント!

枠におさまらない文字

不具合例●工程線で利用すると「たて文字」となることがあります●セルで利用すると文字がどっかにいってしまうことがあります⑩トラブル解決

正常動作の範囲内でご利用ください⑧書式（線と色）⑦文字⑥工程表を作図⑤工程表用紙④画面の説明③はじめるガイド②知らないと損!

たて文字⑨ファイル・データ①必見ポイント!

知らないと損する文字入力のコツと⑩トラブル解決枠におさまらない文字
文字を入力

書式（線と色）線
罫線（けいせん）
背景色
書式コピー

書式（線と色）「線の仕組み」を説明しています
線の呼び方

枠線

枠線

図形右クリック⑦文字

書式ツールバー⑧書式（線と色）呼び出し方法⑨ファイル・データ

線の種類はあらかじめ登録されている13の線種から選びます⑩トラブル解決線の種類⑥工程表を作図⑤工程表用紙親線

枠線④画面の説明親線③はじめるガイド

矢印線を「親線」、周囲の線を「枠線」と呼んでいます②知らないと損!

①必見ポイント!

線の設定

これまでに描いた図形の線の太さにも反映します②知らないと損!
③はじめるガイド④画面の説明⑤工程表用紙ここでの変更は⑥工程表を作図

呼び出し方法⑦文字

あらかじめ線種ごとに印刷太さを設定できます⑧書式（線と色）

線の太さの仕組み⑨ファイル・データ「線の仕組み」を説明しています①必見ポイント!

書式（線と色）⑩トラブル解決

線の印刷太さ「線の仕組み」を説明しています
線の書式の初期値

工程線を描いたときの「線種」の初期値を設定できます④画面の説明③はじめるガイド

呼び出し方法

①必見ポイント!

書式（線と色）②知らないと損!

線の設定⑤工程表用紙実線の初期値

点線の初期値

初期線は線種から選びます⑧書式（線と色）

バーチャートは形状を指定できます⑨ファイル・データ

線の初期値⑩トラブル解決

バーチャートの初期値⑦文字⑥工程表を作図

バーチャートの初期値

⑥工程表を作図

線色ボタン

蛍光ボタン
⑤工程表用紙④画面の説明③はじめるガイド

書式ボタン

⑦文字

②知らないと損!

工程線や図形は線色が設定できます⑧書式（線と色）線や図形の色⑨ファイル・データ①必見ポイント!

「線の仕組み」を説明しています⑩トラブル解決

線の設定
書式（線と色）全体の罫線（けいせん）

罫線（けいせん）は部位ごとに「印刷太さ」を設定します

なぜなら。。。
工程さんでは、右図のように区切り線を「点線」で表現しています。
※点線はモノクロコピーでも消えにくくてわかりやすい⑨ファイル・データ

この線は点線です。

⑩トラブル解決

行区切り、日付区切りの罫線は点線?

⑧書式（線と色）⑦文字⑥工程表を作図⑤工程表用紙④画面の説明呼び出し方法②知らないと損!

「罫線の仕組み」を説明しています①必見ポイント!

書式（線と色）③はじめるガイド罫線（けいせん）の設定

書式（線と色）「罫線の仕組み」を説明しています

備考枠内ではセル単位で罫線が設定できます

セル単位で罫線が設定できます

工程表内では

行単位で罫線が設定できますなし⑨ファイル・データ「なし」にする場合は「なし」を上書きします⑩トラブル解決「上書き」で動作します⑧書式（線と色）⑦文字

罫線ダイアログの仕組み⑥工程表を作図⑤工程表用紙

工程名枠内では④画面の説明タイトル枠では部分的な罫線設定はできません③はじめるガイド②知らないと損!

部分的な罫線（けいせん）の設定①必見ポイント!

罫線（けいせん）の設定

図形やセルの「背景色の仕組み」を説明しています
図形の背景色③はじめるガイド「背景色」と「ハッチング」を設定します①必見ポイント!

書式（線と色）②知らないと損!

背景色

ハッチングにすると白黒コピーでも呼び出し方法図形右クリック⑧書式（線と色）パターンの種類⑨ファイル・データ

ハッチングの色⑩トラブル解決

背景の色⑦文字⑥工程表を作図⑤工程表用紙書式ツールバー④画面の説明わかりやすい図形やセルの「背景色の仕組み」を説明しています
休日の背景色印刷に時間がかかる場合は⑥工程表を作図⑤工程表用紙④画面の説明③はじめるガイド

休日の種類ごとに背景色（ハッチング）が設定できます①必見ポイント!

書式（線と色）②知らないと損!

背景色

休日のセル背景は細かい「点」で表現されています【点ハッチングのメリット】⑧書式（線と色）

休日の背景はハッチングで表現されています⑨ファイル・データ改善することがあります⑦文字

点の設定を調整するとコピーすると色がつぶれることがありますが点線の場合、白黒コピーやFAXでも見やすくできます⑩トラブル解決

塗りつぶしの場合、コピー機で

⑧書式（線と色）⑦文字⑥工程表を作図⑤工程表用紙④画面の説明③はじめるガイド②知らないと損!

プロパティコピー⑨ファイル・データ①必見ポイント!

「前に描いた図の書式」をほかの図にコピぺできます⑩トラブル解決

書式連続コピー（プロパティコピー）書式（線と色）ファイルとﾃﾞｰﾀ

ファイルとデータ
ファイルの仕組み
データの受け渡し
データの再利用
ファイル破損時の対応

ファイルとﾃﾞｰﾀ実行ファイル単体で動作します③はじめるガイド

工程さんは②知らないと損!

「工程さん」のパソコン上でのフォルダやファイルの仕組みを説明しています④画面の説明●どこのフォルダに置いても動作します●インストール版と機能に違いはありません

マイドキュメント内の①必見ポイント!

工程さんのファイルの仕組み

工程さんの専用フォルダ

工程さんを起動すると

ファイルの
標準保存先

設定ファイルなど※これらのフォルダはアンインストールでは削除されません

マイドキュメント内のバックアップデータについて●工程さんでは、データトラブルのために、毎回、ファイル起動毎にデータをバックアップとして⑦文字

自動的にフォルダができます⑥工程表を作図⑤工程表用紙ドキュメント内に保存してください!注意喚起
⾧い間保存していないと、保存してくださいの注意喚起をします
設定はこちら⑨ファイル・データ

オプションから設定できます⑩トラブル解決

定期的にファイルを削除してください●起動時、上書き保存時にバックアップできます⑧書式（線と色）履歴保存しています。
●バックアップフォルダが肥大化しないように

ファイルとﾃﾞｰﾀ②知らないと損!

●「工程さん」で作ったデータの受け渡し方法をまとめました
方法１「工程さん」ご利用者様同士の場合は「HTEファイル」だけを渡せばOKです

方法２

工程表ファイル（HTEファイル）と「実行ファイル工程さん.exe」をセットで渡す
工程さんはお試し期間が終了しても21日以上の工程表でも閲覧専用としてずっと無料で使えます⑤工程表用紙①デスクトップ等で工程表ファイルと実行ファイルをひとつのフォルダに入れます

PDFファイルで渡す【WIN10でのPDF作成方法】
MicrosoftPrintto PDF を選んで印刷すればPDFができます

方法４

Excelに画像を貼って渡す

どうしてもExcelで渡さなければならない場合はエクセルに画像を貼って提出するしかありません⑧書式（線と色）方法３⑨ファイル・データ【注意】 ●メールで実行ファイル（exe）を送ると「不明のウイルス」として扱われます。
必ずZipファイルに圧縮してください。
●Zip以外の圧縮方式は使わないでください。
（Lzhなどもウイルス扱いされることが多いです）⑩トラブル解決

Zipファイル（圧縮ファイル）⑦文字⑥工程表を作図②「フォルダを右クリック」→「送る」→「圧縮(zip形式)フォルダー」③デスクトップにZipファイルが生成されますのでこれをメールで送ってください④画面の説明③はじめるガイド

工程表ファイル（HTEファイル）を渡す

データをセットで渡す手順①必見ポイント!

データの受け渡し

「工程さん」では「工程線を実働日数でファイル保存」できます。

●過去の工事の工程表の工程を新しい工程表に再利用する

１．工程表を作成
２．工程線の図形データを工種単位で名前を付けて保存
共有メモリにコピー → 挿入 → 共有メモリの挿入 → 共有メモリの図形を保存

後日
３．実施工程の作成の際に、保存した図形データを再利用、読込、貼付

元の工程データ

共有メモリ保存データ

再利用、貼付後データ

保存データには
日付や曜日の概念がありません⑩トラブル解決

工程線のファイル保存～再利用のデータの仕組み⑨ファイル・データ⑧書式（線と色）⑦文字

挿入 → 共有メモリの挿入 → 共有メモリの図形を読込⑤工程表用紙●ゼロ工程表で作ったデータを実施工程作成時に再利用する⑥工程表を作図【再利用方法の一例】④画面の説明③はじめるガイド

再利用案と実働日保存の仕組みを整理しました。

①必見ポイント!

ファイルとﾃﾞｰﾀ②知らないと損!

工程表データの再利用

ファイルとﾃﾞｰﾀ破損前の正常なファイルを探してください方法２
破損ファイルの工程データを再利用して新しい工程表を作成
１．破損したファイルの必要な「工程線データをまとめて選択」→「右クリック」→共有メモリにコピー
２．左ツールバー→「挿入」→「共有メモリの図形を挿入」→「共有メモリの図形をファイル保存」
３．新しい工程表用紙を作成
４．「挿入」→「共有メモリの図形を挿入」→「共有メモリに保存図形を読込」→所定位置に貼り付け※ファイルの破損が工程表用紙の破損の場合はうまく再現できることがあります※実働日数コピーとなりますので、休日設定も同じ設定にしなければいけません（2020年4月現在、休日設定のコピー機能はありません）④画面の説明この中から、⑤工程表用紙

履歴で保存しています。

⑥工程表を作図

ファイルのバックアップを⑦文字

起動毎に起動時点の⑧書式（線と色）「マイドキュメント」→「工程表アプリ_工程さん」→「FILES」→「バックアップ」を開いてください⑨ファイル・データ

バックアップデータから正常な履歴データを探す⑩トラブル解決方法１③はじめるガイド②知らないと損!

ファイルが破損してしまったときに、最も被害を小さく対処するための方法を提案しています①必見ポイント!

ファイル破損時の対応

トラブル解決!こんなときどうする?

必見ポイント!

トラブル解決!
こんなときどうする?
よくある質問P

トラブルです。 どうしたらいいの?

Ｑ．ファイルが壊れた!動作がおかしくなった!
→説明書
ファイルとデータ「ファイル破損時の対応」へ②知らないと損!

トラブルの対処方法をまとめました①必見ポイント!

必見ポイント!

③はじめるガイド

トラブル解決!こんなときどうする?

Ａ．自動保存機能はありませんので、編集中のデータは復元できません

Ｑ．実行ファイル更新の警告が出た④画面の説明Ｑ．フリーズした!自動保存ファイルは?

Ａ．初期トラブルの防止のため実行ファイルには使用期限があります。一旦アンインストールして、最新版をインストールしてください⑥工程表を作図⑦文字⑧書式（線と色）⑨ファイル・データ⑩トラブル解決

ライセンスキーの再登録は、マイドキュメントの工程さんフォルダの「ライセンスキー.ini」をご確認ください。

⑤工程表用紙ライセンスキーは、それまでと同じものをそのままご利用いただけます。

Pトラブル解決!こんなときどうする?

工程表用紙 の質問
Ｑ．メインタイトルの文字サイズが設定できない
Ｑ．日付関数の文字が自動縮小されない

Ｑ．日付文字の大きさを統一したい
Ａ．「各種設定」→「各部文字フォント」→「日付、曜日」
フォントを小さくすれば統一されます

Ｑ．社名ロゴを入れたい

Ａ．2020年4月現在、既知の不具合です

Ｑ．ハンコを登録したい

Ａ．ＯＫボタンで確定せずに閉じると反映されません。ＯＫで確定してください。

Ａ．→説明書Ｑ．備考欄を表示したい⑤工程表用紙④画面の説明Ｑ．タイトル欄の文字が入力しても反映されない③はじめるガイド「よくある質問」を項目ごとにまとめました②知らないと損!

①必見ポイント!

必見ポイント!

⑦文字⑧書式（線と色）⑨ファイル・データ

Ａ．→枠の範囲外にはできません、タイトル枠内には入れられます⑩トラブル解決

Ｑ．ロゴ、ヘッダー、フッターを入れたい⑥工程表を作図

Ａ．画面右の▲が表示スイッチですP図形作図 の質問
Ｑ．行の中央に工程線を描画したい
Ａ．各種設定→作図形状→「工程線の作図位置」

Q.工程作図時、クリック位置からズレ

Ｑ．工程線の文字が縦書きになる①必見ポイント!
②知らないと損!

「よくある質問」を項目ごとにまとめました

必見ポイント!

③はじめるガイド

トラブル解決!こんなときどうする?

Ｑ．吹き出しの矢印がおかしくなる

工程名枠（セル入力） の質問⑥工程表を作図⑤工程表用紙Ａ．既知の不具合。消して描き直し④画面の説明A.消して描き直し。治らなければファイル破損→説明書

Ａ．→説明書 工程表を作図する 出来高曲線⑧書式（線と色）⑨ファイル・データ

Ｑ．出来高曲線のボタンが押せない⑩トラブル解決

その他の図形 の質問⑦文字

Ｑ．文字のはみ出し縮小がうまく動作しない
Ａ．既知の不具合です。うまく動作しませんトラブル解決!こんなときどうする?

ファイル保存・印刷 の質問
Ｑ．印刷が異常に遅い
Ａ．曜日の背景色が細かい点のため遅くなっているかもしれません。
曜日の背景色を変更すれば解決することがあります
PDF化後の用紙のサイズがA1等に設定されていると遅くなります

Ｑ．複数ページに分割して印刷したい

Ｑ．PDF化したい

Ａ．できません。ページいっぱいに印刷されてしまいます。

Ａ．PDF仮想プリンタで印刷してください

Ｑ．PDF化するとファイルサイズが巨大に③はじめるガイド「よくある質問」を項目ごとにまとめました②知らないと損!

①必見ポイント!

必見ポイント!

曜日の背景色を変更すれば解決することがあります
PDF化後の用紙のサイズがA1等に設定されていると大きくなります

Ｑ．CubePDFで色がおかしくなる

このような改ページはできません

Ｑ．Excelファイルで保存
Ａ．EXCEL変換はできません。
工程さんは実行ファイル単体で動きますので実行ファイルとセットでお渡しいただけばよいかと思います
今後読みデータ受け渡し用に、閲覧用の実行ファイルの実装を検討します

Ｑ．自動保存は?

⑥工程表を作図⑤工程表用紙Ａ．2020年4月現在、cubePDFの不具合です④画面の説明Ａ．曜日の背景色が細かい点のため大きくなっているかもしれません。

のトラブル→説明書 はじめるガイド「インストール」へ

ライセンスキー のトラブル→説明書 はじめるガイド「ライセンスキー」へ⑧書式（線と色）インストール⑨ファイル・データ

Ａ．マイドキュメント内にバックアップファイルがあります→説明書⑩トラブル解決

Ｑ．バックアップファイルは?

⑦文字

Ａ．自動保存機能はありません

PPP