技研力実績集④

ジャイロプレス工法と新しい杭間止水工法による土留め止水壁で、水中に残置された橋脚を短工期で撤去

鶴見川水管橋橋脚撤去工事

1

＜目 次＞
1. 工事目的 ································································································· 3① 2 号配水本管 1200mm 鶴見川水管橋とは ..................................................................... 3② 更新工事の概要 ...................................................................................................... 3

2. 工事の課題 ······························································································ 53. 技研力による解決 ······················································································· 7● ジャイロプレス工法を適用 ............................................................................................. 7● 新しい鋼管杭間止水工法を開発 ................................................................................... 8● 実証試験により施工性・完成度向上................................................................................ 9● 好条件化機器を新規開発......................................................................................... 10■ 杭間パイプ（φ318.5）把持用チャックアタッチメント ·························································· 10■ 杭間パイプ（φ318.5）打下用アタッチメント ································································· 104. 建設の五大原則による評価 ·········································································· 11① 建設の五大原則とは................................................................................................ 11② 建設の五大原則による比較表 ..................................................................................... 12

5. 施工計画 ······························································································· 13● 施工図 .............................................................................................................. 13● 土質柱状図 ......................................................................................................... 14

6. 施工工程 ······························································································· 15
着工前 ................................................................................................................... 15① 準備工 .............................................................................................................. 15② 鋼管杭圧入 ......................................................................................................... 16③ 杭間先行掘削 ...................................................................................................... 16④ 杭間パイプ圧入 ..................................................................................................... 17⑤ 杭間洗浄・モルタル充填 ............................................................................................ 17⑥ 掘削・橋脚撤去..................................................................................................... 18⑦ 鋼管杭引抜き ....................................................................................................... 19
工事完了 ................................................................................................................ 20

2

1. 工事目的
本工事は土留め止水壁を構築して、老朽化し河川法に抵触した鶴見川水道橋の既存橋脚を撤去する工事である。

① 2 号配水本管 1200mm 鶴見川水管橋とは
2 号配水本管 1200mm 鶴見川水管橋は、横浜鶴見区に位置する末吉配水池から川崎市内の川崎区、幸区を中心に給水する 2号配水本管 1200mm の一部として、鶴見川を横断する為に昭和29 年に建設された、川崎市所有の基幹施設である。
また同時に建設当初から地元住民の要望を受け、点検用通路を解放した経緯があり、人道橋としても利用されている施設である。

鶴見川水道橋② 更新工事の概要
2 号配水本管 1200mm 鶴見水管橋については、設置後 60 年が経過し、劣化が進んでいた。耐震診断の結果、橋脚の耐力不足などが明らかとなり、川の流れを阻害するため河川法にも抵触することから、川崎市は平成 23 年に撤去を決定。また、平成 24～26 年度には鶴見川の地下に推進工法によって水道管（1000mm）を新設している。

3工事スケジュール
2 号排水本管 1200mm 鶴見川水管橋更新工事

H23H24H25H26H27

設計並びに他機関との協議・調整更新（新設）工事の実施
水管橋撤去工事の実施【全体図】

42. 工事の課題＜工事概要＞
工 事名

2 号配水本管 1200mm 撤去工事（鶴見川水管橋）

工 事 目 的 水管橋橋脚撤去のための土留めおよび止水工事場所

神奈川県横浜市鶴見区上末吉 2 丁目 8-14 番地～矢向 1 丁目 8-55 番地先）

工期

2016 年 11 月下旬～2017 年 2 月上旬（圧入・止水工・水替えまで）

発 注者

川崎市上下水道局

元 請者

東洋・岡村・神明共同企業体

課題① N 値 120（換算）の硬質地盤への施工
地下 14ｍ地点からの泥岩で構成される地層に止水・土留め壁を構築しなければならない。
地下 15m には既に推進工法によって水道管を新設しているため、激しい振動を引き起こす工法は使用できない。

泥岩層

課題② 高圧線下 10m の上空制限
上空 10m には高圧線がわたっており、巨大な杭打ち機で土留め・止水壁を施工することは出来ない。

高圧線

5

課題③急速施工を行わなければならない
現場が住宅地に位置しているため、振動・騒音を出さずに排土や濁水の排出に考慮し、短工期で工事を完了させなければならない。
また、渇水期のうちに工事を完了させる必要がある。

鶴見川水管橋周辺

課題④ 鶴見川の流れに影響を与えてはならない（水上施工）
川の流れを妨げることなく、施工範囲を最小限に抑えながら、土留め・止水壁を施工しなければならない。このため、大規模な仮設桟橋や作業台船は使用できない。

残置された橋脚6

3. 技研力による解決● ジャイロプレス工法を適用
ジャイロプレス工法は、圧入工法の優位性を確保した圧入機に回転機能を付加した圧入機『ジャイロパイラー』を用いて、施工が完了した杭（完成杭）を反力としながら、杭の頭部を自走して先端リングビット付き鋼管杭を順次回転切削圧入する工法である。
従来工法では難しい硬質地盤やコンクリート構造物などの地中障害物への圧入施工が可能で、施工システムのコンパクト化により、仮設桟橋等を必要とせず、狭隘地、空頭制限などの厳しい施工条件下での施工が可能である。
また、先端リングビットにより、圧入杭の断面だけを回転切削することで、排土量を抑制し、環境に優しい施工を実現した。圧入機には生分解性オイル・グリスを使用し、万一油脂が流出しても自然分解され、生態系への影響を最小限に抑える。
鋼管矢板では圧入不能な硬質地盤のため、本工法を採用した。

鉄筋コンクリートを切削■ Y 型ブームの採用
ジャイロパイラーには Y 型ブームの吊込装置を装着。通常のクレーンが使用できない上空障害の高圧線下でも、より長い杭を建て込むことが可能となる。

7

● 新しい鋼管杭間止水工法を開発
鋼管杭連続壁において課題とされてきた杭間止水を小口径鋼管と専用モルタルジャケットの組合せで可能にした。
【特長・メリット】■ 鋼管矢板が圧入不能な硬質地盤においても砂置換等補助施工をせずに鋼管杭圧入＆止水が可能■ 小口径鋼管を回転圧入するため、より高精度で密着性の高い施工が可能■ 上空制限のある現場条件でも止水施工が可能■ 鋼管矢板継手相当の杭間ピッチにも対応するべく、専用モルタルジャケットを新規開発

8

3. 技研力による解決● 実証試験により施工性・完成度向上
株式会社技研製作所のテストフィールドにて機械動作や作業手順を繰り返し確認・検証、施工性と完成度を高め当現場に挑んだ。試験では小口径鋼管は打下装置で行ったが、実際の現場では次ページで紹介する杭間パイプ把持用チャックアタッチメントを新たに開発し、時間短縮を実現した。

9● 好条件化機器を新規開発■ 杭間パイプ（φ318.5）把持用チャックアタッチメント

実証試験から得た経験をもとに、更なる時間短縮を実現した。

■ 杭間パイプ（φ318.5）打下用アタッチメント

10

4. 建設の五大原則による評価① 建設の五大原則とは建設工事（工法）を選定する際の基本的な要件（以下、原則という）として、「環境性」、「安全性」、「急速性」、「経済性」、「文化性」の五項目を以下に示す理由により設定した。これらの原則は、五つのいずれかを満足すればいいのではなく、全てをバランスよく満たすことによって、望ましい建設工事（工法）の姿となる。そこで、この五項目を「建設の五大原則」と呼称し、各原則の遵守レベルと全体のバランスを判断することで工法を評価する方法である。

（1）環境性
低炭素社会の推進、自然環境の保全、循環型社会の構築あるいは周辺地域に対する建設公害防止といった地域･地球環境時代において、「環境性」は重要な評価原則である。
（2）安全性建設工事において「安全性」は昔から重要視されている項目である。安全は、事業者、設計者、施工者、周辺住民にとって工事を行う大前提であり、工法自体が安全の原理に適合していなければならない。
（3）急速性
建設工事は出来る限り短期間で完了することが重要である。「急速性」は安全にも工費にも関連する重要な原則である。
（4）経済性
公共工事の財源は、国民によって拠出された貴重な税金である。従って、事業者、設計者、施工者、国民のいずれにとっても、建設工事の「経済性」は重要な原則である。
（5）文化性
モノをつくるには、文化的価値を高めることが前提である。従って、工事による完成物が十分機能を発揮するのはもちろん、品質の確保、合理化施工、情報化施工といった先進技術が駆使され、さらに、景観、機能美、シンボル性、芸術性といった人間の感性をも満足させることも重要である。これらが「文化性」の原則である。

11

② 建設の五大原則による比較表

12

5. 施工計画
● 施工図
【平面図】

【側面図】

送電線部施工時

13

● 土質柱状図
最大 N 値 120（換算）の泥岩層への圧入となり、鋼管矢板圧入工法（ウォータージェット併用工法）では困難な地盤状況に対応したジャイロプレス工法＋杭間止水パイプ圧入工法での施工であった。

14

6. 施工工程
着工前

水中に残置された No.3、No.4 橋脚① 準備工
材料台船に資機材搬入しバイブロで打設された反力矢板にまず足場を設置し反力架台上に 3 分割されたパイラーを組立後、吊り込み装置取付ける。

3 分割されたパイラーを反力矢板上で組立

15台船で資機材を搬入

② 鋼管杭圧入③ 杭間先行掘削

166. 施工工程④ 杭間パイプ圧入

杭間先行掘削後に、鋼管杭を圧入し杭間パイプ把持用チャックアタッチメントを取り付け以降②～④を繰り返し、土留め・止水壁を構築

杭間パイプを鋼管杭に沿わせながら回転圧入⑤ 杭間洗浄・モルタル充填

杭間洗浄

17

杭間にモルタル充填

⑥ 掘削・橋脚撤去
圧入後、締切内部の水を抜き、杭天端から 11 メートルまで掘削。No.3 橋脚、No.4 橋脚それぞれ 34 箇所の止水を行ったが、No.3 橋脚はにじみ程度で目だった漏水はなし、No.4 橋脚も 1 か所で小規模な漏水があったものの、大きな問題も無く、無事橋脚の撤去を完了した。

腹起しで土圧や水圧を支持分割し、橋脚を撤去

18

6. 施工工程⑦ 鋼管杭引抜き

鋼管杭引抜

小口径鋼管引抜

19

工事完了

橋脚撤去後

20

【出典】
神奈川県川崎市上下水道局 （http://www.city.kawasaki.jp/index.html）※現在配信されていません
株式会社タウンニュース社 （http://www.townnews.co.jp/0116/2016/01/21/316998.html）
鶴見区議員団会議資料_川崎市上下水道局設計課（2 号配水本管 1200mm 鶴見川水管橋更新工事について）

21

Ver 1.0JA01 / 21 Nov 2017