技報 第 14 号（2016 年）

オープンテラスと明かり取りのルーバーを兼ねた異形ＰＣ階段版の施工－京都産業大学（仮称）新２号館新築工事－
大阪支店

ＰＣ建築部

寺尾守弘

大阪支店

ＰＣ建築部

小林健太

大阪支店

ＰＣ建築部

市澤勇彦

ピー・エス・コンクリート(株)

兵庫工場

矢野力

１．はじめに世界文化遺産「古都京都の文化財」の構成文化財である上加茂神社の御祭神が降臨したと伝えられる京都市北区の神山の南麓にキャンパスを展開する京都産業大学は 2015 年に創立 50 周年を迎えた．同大学は 2012 年から開校初期に建設された教室を建て替える整備事業を順次進めており，本稿で紹介する新 2 号館はその一環として新築された建物である．
新 2 号館は外国語学部が利用する各種教室，全学的な活用が期待される多言語多文化空間「グローバルコモンズ」と建物中央部に配置されたオープンテラスを持つ光庭からなる．
写真-1 光庭全景

このオープンテラスは各階教室へのアプローチ階段を兼ねており，これを構築する床に PC 階段版が採用されている．

2.2 PC 階段版の特徴

本稿ではテラス下階の明かり取りのルーバーも兼ねて配置

PC 階段版は 11.7m スパンのオープンテラスを支える床構された PC 階段版の製作，施工について，本設工事に先立っ造に採用されており，10p の階段版で 1 層の鉛直荷重を支えて製作したモックアップ工事の部材も交えて紹介する．

る．中央 6.6m 区間の階段版上下目地はテラス下階への明かり取り用ルーバーの役目を果たし，目地に嵌め込まれた強化合２．建築概要

せガラスから自然光が採り込まれる仕組みである．

2.1 建物概要

ルーバーの機能と鉛直荷重に対する耐荷能を併せ持たせる

新 2 号館は東西長さが標準 6.3m×10 スパンを含む 76.2m，ために，中央部断面は通常の観客席に用いられる PC 段床版

南北長さが 1 スパン 11.7m の S 造 5 階建ての 2 棟の長方形建を上下反転させた逆 L 型断面とし，その版間目地を上下に大物とその東西端に直交配置された廊下で構成されるロ型平面きく拡げることで採光量を多く確保している点が特徴である．

である．ロ型の中心部は階段状のオープンテラスが設けられまた，端部支承部はサッシ下地を兼ねて規則的に配置された光庭として解放されており，テラス両端部には木製デッキた極厚平鋼（t=50）の方立て柱間に固定された CT 型鋼に単仕様の階段通路（踏面長さ 1.85m，幅 315mm，蹴上 164mm）純支持で載せる納まりである．支承部は室内現わしであり，が 2～5 階教室へのアプローチとして通されている．表-1 に建サッシや階段際を走る雨樋と PC 階段版間での止水性を上げ

物概要を示す．写真-1 に光庭全景を示す．

るために，支承部断面は B=500mm，H=202～211mm の栗型

表-1 建物概要
工 事 名 称建設
地発
注者
設 計 ･監 理

京都産業大学（仮称）新 2 号館新築工事
京都市北区上加茂本山
学校法人 京都産業大学
株式会社 日建設計

建築･延床面積階数
建 物 高 さ主体構造・基礎用途施
工
Ｐ Ｃ 施 工全 体 工 期Ｐ Ｃ 工 期3,564.02m2，12,952.40m2
地上 5 階，地下 1 階
軒高 17.440m，最高高さ 19.515m
S 造，純ラーメン構造，直接基礎学校（大学）
株式会社 鴻池組
株式会社 ピーエス三菱
2014 年 4 月～2016 年 3 月
2015 年 2 月～2015 年 8 月

断面として意匠，構造の両面で断面寸法の最小化が図られている点も特徴である．写真-2 に端部支承部の取合いを示す．

写真-2 端部支承部の取合い

技報 第 14 号（2016 年）

３．PC 工事概要

3 本を対象としたモックアップ工事が実施された．モックアッ

3.1 PC 階段版の工程

プ部材の製作では各部の断面形状と端部の複雑な配筋の組みPC 工事の作図，製作，架設工程表を表-2 に示す．

立て確認を行うことで本設部材の製作簡便化に役立てた．写表-2 PC 工事工程表
2014年
9月
10月

11月

12月

2015年
1月
2月

取合詳細図作図･協議 モックアップ作図3月

4月

真-3 にモックアップ部材の据付け状況を示す．
5月

6月

7月

8月

4.2 PC 階段版の製作
本設部材はモックアップ製作時に鉄筋の組立手順を検討し本設作図 承認･･･【製作図作図】

モックアップ型枠 部材製作 型枠製作 本設部材製作【PC階段版 製作】･･･

4.3 PC 階段版の施工

モックアップPC架設 各部取合確認･性能試験(水張り試験等)【モックアップ工事】･･･
2～3Fていたため，遅滞なく製作して材齢 22～45 日で出荷した．

4～5F【PC階段版架設工事】･･･
3～4F【鉄骨建て方工事】･･･

3.2 PC 階段版の製作計画

本設部材の架設では支承部コンクリートと方立て柱とのクリアランスが片側あたり 40mm と小さく，鉄骨躯体の施工精度次第では PC 階段版が所定の位置に納まらない懸念も示唆されたが，鉄骨の建て方精度は全く支障がなく，PC 階段版の施工も当初工程通りに進行した．写真-4 に施工時状況を示す．

PC 階段版は全部材共通であり，部材長は L=11.15m，フルPCa 断面のプレテンション部材である．部材数は 1 層 10p×3層で全 30p であったため，鋼製型枠を 1 枠準備して㈱ピー・エスコンクリート兵庫工場にて製作する計画とした．
3.3 PC 階段版の搬入・架設計画
PC 階段版は 5.3t/p と比較的軽量であったが，学内搬入路は山腹に沿って坂道とカーブが連続しており，逆 L 型断面部材を荷台にしっかりと緊結して運搬する必要があったことから20t トレーラーに 2p を平積みして搬入する計画とした．
架設地点は山肌を切り開いた狭あいな斜面であり，荷受け

写真-4 施工時状況（2～3 階 PC 階段版架設完了後全景）

場所がないため，重機の据付けスペースと兼用の構台を設置してもらい，2～3 階の階段版は 60t ラフタークレーンにて構５．まとめ台上に一旦仮置き後，鉄骨建て方に使用したタワークレーン

写真-5 に竣工後のオープンテラス下の室内を示す．新 2 号を用いて架設することにした．3～4 階，4～5 階はラフターク

館中央部の階段状のオープンテラスは，意匠要求，建築機能，レーン単独で施工できるが，架設範囲の上部構台を一旦撤去構造性能が合致した結果，実現した床構造である．

し，架設後に復旧する施工調整が必要になった．

竣工建物は学章にあしらわれた「サギタリウス（射手座）」

施工は最下段部のスラブを打設し，強度確認後に 1 層あたから「サギタリウス館」と命名された．このことから新 2 号

り準備工 0.5 日，架設工 1 日で完了するが，PC 階段版と取り館は発注者の期待に大いに応えた建物であったと言える．

合う最上段部のスラブ打設後に上階へ進む必要があったため，PC タクト工程は 3 週／層，全工程では 1.5 か月を想定した．

４．PC 工事報告
4.1 モックアップ PC 部材の製作
PC 階段版端部，サッシ，雨樋との相互取合いを確認するとともに止水性能を把握するために PC 階段版 2p と方立て柱

写真-5 竣工後のオープンテラス下の室内

Key Words：PC 階段版，逆 L 型断面，フル PCa，明かり取り

写真-3 モックアップ部材の据付け状況

寺尾守弘

小林健太

市澤勇彦

矢野力