技報 第 10 号（2012 年）

RC 中空床版橋の外ケーブル補強の施工－国道 1 号 篠原橋－
東京土木支店土木工事部（名古屋支店駐在）

飛田康雄

東京土木支店土木工事部（名古屋支店駐在）

野尻泰正

１．はじめに11375

篠原橋は，静岡県西部の浜名湖を横断する国道１号浜名バ

975

イパスの東京側入口に位置する上下線分割の高架橋である．

9700

700

PC鋼棒

C
L

超早強Con舗装(打換)本橋は，供用開始から約 30 年が経過（1978 年竣工）し，平Ａs舗装
8.
0%

成 17 年度のバイパス無料化に伴い交通量が増加，過年度の橋梁点検において支間中央を中心にひび割れが多数確認され進行も著しいため，早急な対応が必要とされた．これらひび割れの発生原因は，荷重作用によるもので，耐荷力不足が主因

定着装置

外ケーブル
中央径間ディビエーターと判断された．このため，本工事では，床版下面の主方向に端支点部外ケーブルを配置しプレストレスを導入することにより，応力改善を図ることが目的とされた．本稿では，その外ケーブル補強の施工について報告する．

中央径間部

図-2 断面図

３．定着部の施工
3.1 コア削孔結果に対する対応
本橋は RC 中空床版橋のため，定着部付近の断面内に主筋２．工事概要図-1 に構造一般図, 図-2 に断面図を示す．外ケーブルの定着装置およびディビエーターはそれぞれ鋼構造が採用され，なかでも定着装置は，床版下面より鉛直方向に貫通させ設置（D32）が鉛直方向に 3 段，水平方向に 100mm 間隔にて配置されていた．また削孔径がφ41 であったことから，クリアランスが無く，削孔位置が，事前検討において想定していた95する PC 鋼棒により固定する方法が採用された．また，本工

1600

268 3@200305

標準寸法

削孔結果により変化・拡大
PC鋼棒事は交通に影響を及ぼす期間を最小限にとどめるため，PC 鋼A

棒上縁側定着部の施工時（設置・緊張・As 舗装）のみ通行規制を行なった．
工事名称：平成 23 年度 1 号篠原橋下り線橋梁補修工事
工事場所：静岡県浜松市西区篠原町地内
構造形式：4 径間連続 RC 中空床版橋
工

期：平成 23 年 8 月 30 日から平成 24 年 5 月 21 日

施工延長：155.5m
支 間 長：21.000m（最大）定着装置

図-3 定着部側面図
削孔許容範囲（定着装置の位置・寸法の変更無く支圧板設置参照）．これにより，定着装置の拡大が必要となったが，定着装置は鉛直鋼棒の緊張力による摩擦接合のため，支圧応力不TL-20（摘用示方書 昭和 39 年）足となる．これを解消するため本工事では，定着装置背面に

P C 鋼材：外ケーブル SWPR7BL 7×φ11.1 F100TS
鉛直鋼棒

A

外ケーブル可能な範囲）を橋軸方向へ大きく外れる結果となった（図-3曲線半径：R=350m

活 荷 重：補強後 B 活荷重
補強前装置拡大A22連

軟度のスポンジゴムを貼付（コンクリート面から浮かせるたSBPR930/1080 φ32

使用鋼材：定着装置・ディビエーターめ），その他の部分に硬度のエポキシ樹脂を充填（図-4,5 参照）

SM400A

施工延長 15550095
支間 17850

支間 21000

1600

7000

70006000※45653156000

1600

超早強Co
n
舗装(打換)
PC
鋼棒

A2

※7000

支間 17850

定着装置
側径間部

中間支点ディビエーター

P11P10中央径間部

緊張部

中央径間ディビエーター

側径間ディビエーター

600

1600

85

支間 2
100
0

1000305

桁 長 783
20外ケーブル

中央径間部

図-1 橋梁一般図

定着装置

P9側径間部

P8※印：曲線橋により変化

技報 第 10 号（2012 年）することにより支圧面を減少させ，支圧応力を満足させた．
A－ A

4.1 大偏心外ケーブルにおける弾性変形の考慮

700130４．外ケーブルの施工
本橋のような大偏心外ケーブルにおいては，弾性変形によ拡大

ベース幅500
注入幅440130って減少するはずの PC 鋼材応力度が，計算上増加する箇所

支圧面：Ａがあるなど，一意な損失量を読み取ることができない．

エポキシ樹脂注入t=5mm

スポンジゴムt=
10mm

縮小

そこで，本工事においては補強外ケーブルを部材評価する
支圧面：Ａ'≒Ａ

さらに，設計計算書における緊張力と比較し，不足のない導：エポキシ樹脂充填：スポンジゴム貼付（床面より浮かせる）

図-4 定着部断面図

モデルを用い，外ケーブルの緊張による弾性変形を直接算定．
入緊張力を決定した．

図-5 定着背面形状図
4.2 外ケーブル

3.2 定着装置固定用鉛直鋼棒

本橋の外ケーブルには，ポリエチレン樹脂にて被覆された

図-6 に鉛直鋼棒詳細図を示す．鉛直鋼棒の上縁側定着部は，補強工事に実績のある SEEE 工法の F100TS が採用された．

緊張後に打換えられるコンクリート舗装内に設置されるため，本ケーブルはケーブル端部のマンションにて定着装置に固定

定着には半ナットおよびネジ付アンカープレートが採用されされるが，定着装置が下部工躯体に接近していることから，半ﾅｯﾄ

ﾈｼﾞ付きｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ
165
×260×3237

溶接金網
75

緊張ジャッキの取り付が不可能なため，図-1 の中央付近に示

超早強コンクリート舗装

す緊張部にて専用の引き寄せジャッキ（写真-1参照）を使用し緊張を行

超早強ﾓﾙﾀﾙ桁高 1000

全ﾈｼﾞPC
鋼棒 S
BPR
930/1180φ32なった．また，緊張作業は，左右の対象性を考慮し断面中央側ケーブル

ｸﾞﾗｳﾄ材(ｴﾎﾟｷｼ樹脂)注入
ｺｱ削孔 φ41

より 2 本同時緊張を行

球面ﾜｯｼ
ｬｰ・円錐ｼｰﾄなった．

定着装置

５．おわりに斜ｱﾝｶｰﾌ
ﾟﾚｰﾄ
165×165×32/4
5

写真-1 引き寄せジャッキ

本工事では，通行車両に対する規制の影響を最小限に抑え，ＲＣ中空床版橋の外ケーブル補強を行なうことができた．

図-6 鉛直鋼棒詳細図ていた．そこで本工事では，経年腐食に対する安全性の向上を目的とし，PC 鋼棒は，突出防止として全ネジ鋼棒を採用し，また，グラウトには，充填性能，付着性能および交通規制時間内での作業性を考慮しエポキシ樹脂材を採用した．また，
アンカープレート背面は横断勾配面に対応する必要があるた
め，床版上面の不要箇所を撤去し，超早強モルタルにて不陸整正を行なった．表-1 に規制作業における時間工程表を示す．
表-1 時間工程表
数量 8
作業内容
朝礼・準備
道路規制
1000 m
防護施設準備2 箇所
定着部背面舗装撤去
4 箇所
PL背面Con撤去
4 箇所
PL背面整正（ﾓﾙﾀﾙ）
16 本
PC鋼棒設置
16 本
超早強ﾓﾙﾀﾙ養生PC鋼棒緊張32 回
ｸﾞﾗｳﾄ材注入16 本
As舗装仮復旧
4 箇所
樹脂ﾓﾙﾀﾙ養生
規制撤去
1000 m
片付け910 11 12 13 14 15 16 17

備考

0.8m2/箇所 人力取壊し
4本/箇所
超早強ﾓﾙﾀﾙ
2回/本緊張ｴﾎﾟｷｼ樹脂
常温合材・樹脂ﾓﾙﾀﾙ

写真-2 補強完了全景
本報告が今後の同種工事の参考となれば幸いである．

Key Words：RC 中空床版，外ケーブル補強

下縁側緊張部においては，コア削孔鉛直性誤差（実測最大4°）に対応するため，球面ワッシャー・円錐シートを採用するとともに，緊張時には角度調整プレートを介し緊張作業を行なった．

飛田康雄

野尻泰正