平成２８年１１月２５日

厚生委員会

市民生活部環境対策課

事 務 報 告 資 料

１

し尿処理施設整備について⑴

経過等について・・・Ｐ１⑵

整備概要について・・・Ｐ３

２

最終処分場整備について⑴

経過について・・・Ｐ４

参考資料
・ごみ処理施設、し尿処理施設、最終処分場共同建設用地の位置図

・・・Ｐ５

１

し尿処理施設整備について⑴

経過等について平成 28 年 8 月 18 日 田川市議会厚生委員会（事務報告）
平成 28 年 8 月 22 日 事業者選定委員会の答申
平成 28 年 9 月 13 日 田川市議会厚生委員会（事務報告）
第 4 回汚泥再生処理センター
整備事業者選定委員会 資料

大任町汚泥再生処理ｾﾝﾀｰ建設工事 募集公告から契約までのｽｹｼﾞｭｰﾙ
月日内容

平成 28 年 10 月 3 日（月）募集公告

平成 28 年 10 月 3 日（月）から

募集説明書類第１部〔募集説明書、様式集(第１部)〕の平成 28 年 10 月 12 日（水）まで

配付

平成 28 年 10 月 13 日（木）から

募集説明書類第１部に関する質問の受付（第１回）

平成 28 年 10 月 17 日（月）まで
平成 28 年 10 月 21 日（金）

募集説明書類第１部の質問に対する回答（第１回）

平成 28 年 10 月 28 日（金）参加表明書及び参加資格確認申請書の提出期限

平成 28 年 11 月 4 日（金）参加資格確認の結果の通知

平成 28 年 11 月 7 日（月）から募集説明書類第２部〔優先交渉権者選定基準、様式集(第平成 28 年 11 月 11 日（金）まで２部)等）の配付、工事場所の確認等

平成 28 年 11 月 14 日（月）から

工事場所の確認及び参考資料の閲覧期間

平成 28 年 11 月 18 日（金）まで
平成 28 年 11 月 14 日（月）から

募集説明書類第２部に関する質問の受付（第２回）

平成 28 年 11 月 24 日（木）まで
平成 28 年 11 月 30 日（水）募集説明書類第２部の質問に対する回答（第２回）

平成 29 年 1 月 27 日（金）技術提案書類及び見積書の提出期限

平成 29 年 4 月（予定）

優先交渉権者の特定及び通知

平成 29 年 5～6 月（予定）

契約締結協議及び工事請負契約締結

事業者選定委員会の開催スケジュール（素案）
No.

開催時期

議題案

1

H28.8.122

H28.8.17

3

H28.9.15

・募集説明書類について・今後のスケジュール

第３回

4

H28.11.1（本日）・発注仕様書の概要について
・今後のスケジュール

第４回

5

H29.4
（予定）

・技術提案内容について
・優先交渉権者の特定結果について

第５回

・事業者選定委員会について（委員長・副委員長の指名）・汚泥再生処理センター整備に係る基本方針について
・今後のスケジュール
・汚泥再生処理センター整備に係る基本方針について・発注方式の検討・決定
・発注方式に応じた本工事の実施要綱の検討
・今後のスケジュール

1回数第1回

第２回

第 1 回委員会 H28.8.12
第 2 回委員会 H28.8.17
第 3 回委員会 H28.9.15

募集公告準備

発注手続きの公告
募集説明書類第１部※）の配付

H28.10.3
第 4 回委員会
H28.11 月 1 日（本日）

参加資格確認申請書類の受理
資格審査

H28.10.28

参加資格審査参加資格要件を満たしていない場合

失格
参加資格審査結果の通知

H28.11.4の確認
技術提案書類

募集説明書類第２部※）の配付

H28.11.7～11

技術提案書類の受理

H29.1.27

書類に重大な不備、不足がある場合

失格

技術提案書に関する内容確認・改善指示
技術提案の評価

改善内容の確認
重大な不備がある場合

失格

技術提案内容によるプロポーザル評価

優先交渉権者の特定
第 5 回委員会
H29.4 月（予定）

契約締結協議※募集説明書類①募集説明書類第１部〔募集説明書、様式集(第１部：様式１～２)〕②募集説明書類第２部〔優先交渉権者選定基準、様式集(第２部：様式３～９)、発注仕様書、技術提案書類及び見積書の提出要領〕

図 公募型プロポーザル方式の流れ
公募型プロポーザル方式の流れ

2

⑵整備概要について
発 注 仕 様 書 （ 案 ） の 概 要【第 1 章 総則】
第１節 計画概要

一般概要、工事名、施設規模、処理方式、放流先、建設場所、建設予定地の敷地
面積、工期

概要

工 事 名 ：大任町汚泥再生処理センター建設工事
施 設 規 模 ：390kL/日
処 理 方 式 ：高負荷脱窒素処理方式または標準脱窒素処理方式＋高度処理
資 源 化 方 式 ：汚泥の堆肥化及び助燃剤化
建 設 場 所 ：福岡県田川郡大任町大字大行事2259番地ほか
敷 地 面 積 ：建設可能エリア16,315m2
工
期 ：平成29年（契約日）～平成32年3月（3ヵ年継続事業）

第２節 施設の概要
概要

全体計画、運転管理、安全衛生管理、構造計画、設備概要、立地条件

構 造 計 画 ：耐震安全性の分類⇒「Ⅱ類－Ａ類－甲類」
設 備 概 要 ：受入・貯留設備、水処理設備、消毒・放流設備、資源化設備、搬出設備、脱臭設備、取排水設備、非常用発電設備、処理棟・管理棟設備、その他設備
立 地 条 件 ：生活用水⇒上水を引き込む。
プロセス用水・希釈水⇒田川郡東部衛生センターが利用している河川水を２ヶ所（伏流水・表流水：計200ｍ３/日程度）より引き込むものとし、これらの取水設備（必要な処理設備を含む）を更新する。また、別途、町が計画している受水槽設備（池の水の貯留設備）からの用水を引き込む。
排水⇒既設放流管に接続する。

第３節 設計施工方針

適用範囲、疑義、変更、材料及び機器、検査及び試験

第４節 試運転及び指導期間

試運転、運転指導、経費分担

概要

試 運 転：90日間
運転指導：試運転期間（この期間外であっても必要が生じた場合は実施）
経費分担：し尿等の搬入、処理物の搬出・処分（脱水し渣、沈砂、細砂、堆肥、助燃剤）、運転担当者の人件費以外は受注者負担。

第５節 性能保証
概要

保証事項：本施設の処理能力及び性能は全て受注者の責任により発揮させなければならない。
≪性能保証事項≫ ①処理能力、②放流水の水質、③資源化物の性状、④騒音及び振動、⑤悪臭、⑥緊急作動試験
性能試験：連続14日間以上の定格運転（搬入物全量処理運転）を行った後に実施

第６節 かし担保
概要

かし担保、かし検査、かし確認要領書、かし確認の基準、かしの改善、補修

かし担保：設計のかし担保 ⇒ 10年間施工のかし担保 ⇒ プラント関係：3年間（水槽防食：10年間）
建築工事：3年間（建物外壁：５年間、建物屋根防水：10年間）

第７節 工事範囲
概要

性能保証事項、性能試験

本工事、附帯工事、その他の工事、工事範囲外

工事範囲：本工事、附帯工事、放流配管敷設工事（処理施設から接続点まで）、田川郡東部衛生センター
全水槽の清掃・残渣処分、試運転及び運転指導等

第８節 提出図書

技術提案書、実施設計図書、施工承諾申請図書、完成図書

第９節 正式引渡し

引渡性能試験により所定の性能が確認された後、契約書に規定する竣工検査を受け、これに合格した時点。

第10節 その他

関係法令の遵守、許認可申請、施工、循環型社会形成推進交付金等の申請への協力、地元下請業者への優先的発注及び地元産品の積極的利用

3

２

最終処分場整備について⑴

経過について

平成２８年

７月２５日

東部組合から川崎町へ申入れ
・川崎町が確保している最終処分場の用地を活用したいとの申入れ

平成２８年

８月５日

川崎町議会全員協議会
・上記東部組合からの申入れを了承

平成２８年

９月２０日

ごみ・し尿処理施設建設推進会議
・川崎町が確保している最終処分場用地の活用が難しい旨の説明があり、他の市町村でも用地確保が難しいことから、大任町で用地を確保するとの説明があった。

平成２８年

９月２１日

ごみ・し尿処理施設建設副市町村長会議
・上記のごみ・し尿処理施設建設推進会議と同様の内容

平成２８年

９月３０日

川崎町議会全員協議会
・以下記載（※）の理由により、川崎町が確保している最終処分場用地の活用を断念することを決定

平成２８年１０月１７日

大任町議会全員協議会
・川崎町が確保している最終処分場用地の活用を断念し、大任町内の新ごみ処理施設建設予定地から約６００ｍ離れた場所を予定地としたい旨の報告を行い、了承を得る。

平成２８年１１月７日

東部組合議会全員協議会
・上記の大任町議会全員協議会と同様の内容を報告して、了承を得る。

※

川崎町が確保している最終処分場用地の活用を断念した理由

１

川崎町の処分量は 19,000 ㎥で、これから建設する塵芥処理場から出る焼却灰は年間5,600 ㎥が予定されているので、２０億円もかけて建設しても、３年間で終わる。

２

建設予定地の周りはボタ山になっている。県に問い合わせても最終処分場をボタ山に隣接して建設する事は好ましくないといっている。自然発火して火でも入ったら大変な事になる。

4ごみ・し尿処理施設・最終処分場共同建設用地の位置図

下田川
クリーンセンター

ごみ処理施設
建設用地

下田川
塵芥清掃センター

田川市

最終処分場
建設用地

し尿処理施設
建設用地
乙女環境センター

田川郡東部
衛生センター

田川市川崎町
清掃センター

田川市川崎町
最終処分場

田川郡東部
最終処分場

田川郡東部
じん芥処理センター

5

田川市郡域

3ｋｍｋｍ