原子力発電所の運転および廃止措置状況
原子力安全対策課
令和３年 10 月１日現在

１．稼働実績（設備容量 8 基 計 773.8 万 kW）
項目

現状

発電所名
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

２号機

関 西 電 力 ㈱美 浜 発 電 所

３号機

３号機
関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所
４号機

１号機

２号機
関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所
３号機

４号機

定期検査中

利用率・稼働率（％）
令和３年度
運開後累計
０．０

５４．６

０．０

５４．７

(H23.8.29～未定)

運転中

５１．８

５５．４

起動：R3.6.23、並列：R3.6.29
営業運転再開：R3.7.27

５１．６

５５．９

運転中

４６．４

６４．９

起動：R3.7.3、並列：R3.7.5
営業運転再開：R3.7.30

４７．７６４．６

運転中

１０２．３

７０．０

起動：R3.1.15、並列：R3.1.17
営業運転再開：R3.2.12

１００．０

６９．５

０．０

５４．２

０．０

５４．６０．０５４．８

０．０５５．２

運転中

１０５．０

７０．２

起動：R3.3.7、並列：R3.3.10
営業運転再開:R3.4.5

１００．０

運転中

９６．０

６９．２
７０．２

起動：R3.4.12、並列：R3.4.15
営業運転再開:R3.5.13

９２．０

６９．４

５０．８

６１．２

４８．９６０．８

定期検査中(H23.1.10～R5.6 中旬予定)

定期検査中(H23.11.25～R5.7 中旬予定)

合計

発電電力量（億 kWh）
令和３年度
運開後累計
０．０

１,９２２．９

１８．８

１,７９９．０２４．０

１,９９８．４５３．０

２,０７５．５

０．０

１,８３８．６

０．０

１,８１９．２

４０．１

１,９６４．１

３６．６

１,９４４．１

１７２．６

１５,３６２．３（注１）利用率・稼働率・電力量は令和３年９月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て

発電電力量（上段）設備利用率＝

認可出力×暦時間（下段）時間稼働率＝×100（％）

1

発電時間
暦時間

×100（％）

２．各発電所の状況（令和３年 10 月１日時点）（１）運転中のプラント
発電所名状況

美浜３号機

運転中（R3.7.27 ～ ）・原子炉起動（R3.6.23 10:00）、並列（R3.6.29 15:00）、営業運転開始（R3.7.27 17:00）
・次回定期検査の予定（R3.10 下旬）

大飯３号機

特定重大事故等対処施設設置工事（R4.9 完了予定）[設置期限 R3.10.25]
運転中（R3.7.30 ～ ）・原子炉起動（R3.7.3 21:00）、並列（R3.7.5 16:59）、営業運転開始（R3.7.30 15:00）
・次回定期検査の予定（R4.8 下旬）

大飯４号機

特定重大事故等対処施設設置工事（R4.12 完了予定）[設置期限 R4.8.24]
運転中（R3.2.12 ～ ）・原子炉起動（R3.1.15 21:00）、並列（R3.1.17 19:00）、営業運転開始（R3.2.12 14:40）
・次回定期検査の予定（R4.3 中旬）

高浜３号機

高浜４号機

特定重大事故等対処施設設置工事（R4.8 完了予定）[設置期限 R4.8.24]
運転中（R3.4.5 ～ ）・原子炉起動（R3.3.7 19:00）、並列（R3.3.10 17:00）、営業運転開始（R3.4.5 17:10）
・次回定期検査の予定（R4.3 上旬）運転中（R3.5.13 ～）・原子炉起動（R3.4.12 19:00）、並列（R3.4.15 17:00）、営業運転開始（R3.5.13 16:50）
・次回定期検査の予定（R4.5 下旬）（２）停止中のプラント
発電所名状況

敦賀２号機

第 18 回定期検査中（H23.8.29 ～ 未定）
・発電停止（H23.5.7 17:00）、原子炉停止（H23.5.7 20:00）

高浜１号機

安全性向上対策工事（完了時期未定）
第 27 回定期検査中（H23.1.10 ～ R5.6 中旬予定）
・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20）
特定重大事故等対処施設設置工事（R5.5 完了予定）[設置期限 R3.6.9]
第 27 回定期検査中（H23.11.25 ～ R5.7 中旬予定）
・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止（H23.11.26 2:26）

高浜２号機

安全性向上対策工事（R3.12 完了予定）
特定重大事故等対処施設設置工事（R5.6 完了予定）[設置期限 R3.6.9]（３）廃止措置中のプラント
発電所名ふげん状況
廃止措置中（H20.2.12 ～ ）・原子炉建屋内機器等の解体撤去作業中（R 元.7.1 ～ ）
廃止措置中（H30.3.28 ～ ）

もんじゅ

敦賀１号機
美浜１号機
美浜２号機
大飯１号機
大飯２号機

第２回定期事業者検査中（R3.9.14 ～ R4.8 下旬予定）
廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・タービン補機冷却系熱交換器他解体撤去作業中（R3.2.22 ～ ）第４回定期事業者検査中（R3.4.1 ～ R3.11 下旬予定）
廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（1 号 H30.4.2 ～ 、2 号 H30.3.12 ～ ）廃止措置中（R 元.12.11 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（R2.4.1 ～ ）・系統除染作業中（R2.4.1 ～ ）2３．原子力規制委員会への申請状況（令和３年 10 月１日時点）（１）新規制基準適合性に係る申請を実施中のプラント
発電所名
敦賀２号機

※

申請

申請日

補正書提出日許認可日

原子炉設置変更許可

H27.11. 5-----

H27.11. 5--

工事計画認可保安規定変更認可※

令和２年 ２月 原子力規制庁が敷地内破砕帯に係る審査資料のボーリングコア柱状図データの書き換えについて指摘
令和２年 10 月 原子力規制庁は、書き換えの原因分析については原子力規制検査で確認することとし、審査を継続する方針を決定
令和３年 ８月 原子力規制委員会は、原子力規制検査の経過報告を受けて、審査資料の品質を確保する業務プロセスの構築が確認されるまで審査会合を実施しないことを決定

特定重大事故等対処施設の設置※１に係る申請
発電所
申請
原子炉設置変更許可
美３号機
工事計画認可浜
保安規定変更認可
原子炉設置変更許可
大３、４号
工事計画認可※２
飯
保安規定変更認可

申請日補正書提出日

許認可日

H30. 4.20
R 2. 7.10
R 3. 9.17
H31. 3. 8
R 2. 3. 6
R 2. 8.26
R 3. 9.17

R 2. 4. 1,R 2. 5.22
R 3. 3.24,R 3. 3.31－
R 元.12.26,R 2. 2. 5
R 2. 4.14,R 2.12.14
R 3. 4.30,R 3. 8.13－

R 2. 7. 8
R 3. 4. 6－
R 2. 2.26
R 2.12.22
R 3. 8.24－

設置期限日
R 3.10.25

R 4. 8.24※１ 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。
※２ 複数回に分割して申請

４．燃料輸送実績（令和３年９月４日～10 月１日）
＜新燃料輸送＞なし＜使用済燃料輸送＞なし
５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（令和３年９月４日～10 月１日）
なし

3参考
１．記者発表実績（令和３年９月４日～10 月１日）
年月日
番号
概

要

R３.９.1323

高速増殖原型炉もんじゅの第２回定期事業者検査開始について

R３.９.2724

高浜発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について

R３.10.１

25

新型転換炉原型炉ふげんの第２回定期事業者検査開始について

２．主な出来事（令和３年９月４日～10 月１日）
なし

新規制基準適合審査等に係る許認可の実績
１．新規制基準適合性に係る申請
発電所
申請
原子炉設置変更許可
美３号機
工事計画認可浜
保安規定変更認可

H27. 3.17

原子炉設置変更許可

H25. 7. 8大飯

３、４号機

１、２号機

高浜

３、４号機

１～４号機

申請日
H27.11.26
H27. 3.17

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

H25. 7. 8
H25. 8. 5※1
H25. 7. 8
H27. 3.17

工事計画認可H27. 7. 3

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

R 元. 7.31
H25. 7. 8
H25. 7. 8
H25. 8. 5※2
H25. 7. 8
H25. 8. 5※2
H25. 7. 8
R 元. 9.26

工事計画認可工事計画認可３号機
４号機

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可※3
工事計画認可※3

補正書提出日許認可日

H28. 5.31,H28. 6.23
H28. 2.29,H28. 5.31，H28. 8.26,
H28.10. 7
R 元. 7.31
H28. 5.18,H28.11.18,H29. 2. 3,H29. 4.24
H28.12. 1,H29. 4.26,H29. 6.26,H29. 7.18,H29. 8.15
H28.12. 1,H29. 8.25
H28. 1.22,H28. 2.10,H28. 4.12
H27.11.16,H28. 1.22,H28. 2.29,
H28. 4.27,H28. 5.27
H26.10.31,H26.12. 1,H27. 1.28
H27. 2. 2,H27. 4.15,H27. 7.16,
H27. 7.28

H28.10. 5

H27. 2. 2,H27. 4.15,H27. 9.29

H27.10. 9

H27. 6.19,H27. 9.29
R 2. 8.20

H27.10. 9
R 2.12. 2-R 3. 2. 8

R 2.10.16

H28.10.26
R 2. 2.27
H29. 5.24
H29. 8.25
H29. 9. 1
H28. 4.20
H28. 6.10
R 3. 2.15
H27. 2.12
H27. 8. 4※１ H28.12.1 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。
※２ H27. 2.2 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。
※３ 津波警報が発表されない可能性のある津波への対応に係るもの

特定重大事故等対処施設の設置※１に係る申請
発電所
申請
申請日
原子炉設置変更許可 H28.12.22
H30. 3. 8

１、２号機

工事計画認可※２

高浜

３、４号機

H30.11.16

原子炉設置変更許可

H31. 3.15
R 元. 5.31
H26.12.25

工事計画認可H29. 4.26

保安規定変更認可

R 2. 4.17

補正書提出日許認可日

H29. 4.26,H29.12.15
H30.10. 5,H31. 2.19,
H31. 3.20,H31. 4. 9,
H31. 4.19
R 元. 5.31,R 元. 8. 2,
R 元. 8.21
R 元. 8. 2,R 元. 9.27
R 元.12.25,R 2. 2.13
H28. 6. 3,H28. 7.12
H30.12.21,H31. 4.26,
R 元. 7.17,R 元. 7.30
R 2. 9. 8,R 2. 9.17
R 2. 9.28

H30. 3. 7

設置期限日

H31. 4.25
R 3. 6. 9
R 元. 9.13
R 元.10.24
R 2. 2.20
H28. 9.21
R 元. 8. 7
R 2.10. 7３号運用開始
R 2.12.11４号運用開始
R 3. 3.25※１ 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。
※２ 複数回に分割して申請

２．運転期間の延長に係る申請
発電所
申請
運転期間延長認可（運転期間 60 年） ※美３号機
浜保安規定変更認可（高経年化技術評価など）※
高 １、２号機 運転期間延長認可（運転期間 60 年）
浜
保安規定変更認可（高経年化技術評価など）※

申請日

補正書提出日

認可日H27.11.26

H28. 3.10,H28. 5.31,H28. 8.26,
H28.10.28

H28.11.16

H27. 4.30

H27. 7. 3,H27.11.16,H28. 2.29,
H28. 4.27,H28. 6.13

H28. 6.20

原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り 20 年を上限として延長が可能とされている。