令和４年度 旧山形県県民会館解体工事ニュース

こども館の地上部分の解体が終わり、県民会館の解体を進めています◆全 景◆今後 の予定●４～５月

解体後、順次埋め戻し工事を行い地下階と基礎を解体します。

●４～７月

います。

山留（地中に壁を造る）工事を行②

旧・県民会館解体工事かわら版

県民会館の地上部分の解体が進んでいます。外側の部分が残っている状態です

令和４年度 旧山形県県民会館解体工事①

工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください

地 面 か ら上 部 分 の解 体 が完 了

県民会館の地上部分の解体が終わりました。これから、地下階と基礎の解体を行います◆工事 の進捗２月◆地域 の皆様 にお知らせ とお願い
工事は、これから地下階と基礎の解体工事に進みます。解体工事で周辺道路や建物に影響が出ないようにするため、鉄骨と板で地中に壁を造ります。今後とも、騒音や振動の対策をして工事を進めます。
●山留工事の概要
やまどめ４ ０ ０ ｍ ｍ、 長 さ×

「 山留工事」は、Ｈ形鋼という、４００ｍｍメ ートルの鉄骨を計１０２本、杭打機で地中に入れ、鉄骨と鉄骨の間に木製の板をはめ込んで壁を造り、解体工事の2023（令和 5）年 4 月

【発行】

４号
ます。

小野活人

作業範囲を確保する

第◆工事 の担当者

小林利夫

工事です。

３月

（023）644-5208

林龍之介

赤い線が、山留工事の範囲です①→②の順で工事を行います
建築工事
現場代理人

現場は玉石が４月

連絡先（山形建設（株）本社）

４月上旬撮影建築工事
主任技術者

多く大変固い山留工事のイメージ

山形建設・井上工業
特定建設工事
共同企業体
建築工事
現場員

地 盤 の た め、大型のドリルで石を砕きながら地面に穴をあけて鉄骨を入れます。
●山留工事の期間 （予定 ）日まで

鉄骨の打ち込み （期間約２ヵ月 ）
４月３日から５月

期間が前後します。

※ 天 候 や 地 盤 の 状 況 に よ っ て、

31

西面私たちが工事を担当しています
ご協力よろしくお願いいたします

12
鉄骨
Ｈ形鋼 12m
400×400mm

旧・県民会館解体工事かわら版 第 4 号 2023（令和 5）年 4 月

●

並 行 し て 県 民 会 館（ 本 館 ） 部 分 の建物の解体が始まりました。

小野活人

同３階のアスベスト除去工事が小林利夫完了しました。

林龍之介

本館解体中

建築工事
現場代理人

仮設工事
内部解体工事石綿（アスベスト）除去工事
躯体解体工事
外装解体工事
山留解体工事基礎・地下解体工事
埋戻し・整地工事
外構・その他工事
機械設備解体工事
電気設備解体工事

2023（令和 5）年

1 2 3 4 5 6 7

中旬以降は、建物（躯体）の解体

建築工事
主任技術者

工事の予定

アスベスト除去が完了（3 階）◆工事 の予定

建築工事
現場員◆工事 の担当者

私たちが工事を担当しています
ご協力よろしくお願いいたします

も始めました。

同基礎部分を解体しています

12

月月末に完了しました。

12

こども館の建物（躯体）部分の解体はこども館解体中→

工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください

月下旬撮影

月下旬撮影

12

令和４年度 旧山形県県民会館解体工事ニュース

北西面

旧・県民会館解体工事かわら版

月12

外 部 の解 体 工 事 も始 ま りま した◆工事 の進捗●
月は、こども館の建物（躯体）の解体が中心でした。

こども館１階の解体状況

東面

11 11３号

第【発行】2023（令和 5）年 1 月

令和４年度 旧山形県県民会館解体工事
山形建設・井上工業
特定建設工事共同企業体
連絡先（山形建設（株）本社）

ホールの解体中（023）644-5208
旧・県民会館解体工事かわら版 第 3 号 2023（令和 5）年 1 月

令和４年度 旧山形県県民会館解体工事ニュース旧・県民会館解体工事かわら版

工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください◆芋煮会 を実施

林龍之介

内 部 の解 体 工 事 が進 んで いま す

武田職長

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

月

伊藤職長

●

建築工事
現場員

2023（令和 5）年

ホールの天井を解体しました。

解体工事
クリーンシステム

仮設工事
内部解体工事石綿（アスベスト）除去工事
躯体解体工事
外装解体工事
山留解体工事基礎・地下解体工事
埋戻し・整地工事
外構・その他工事
機械設備解体工事
電気設備解体工事

2022（令和 4）

10◆工事 の予定◆工事 の担当者 、関係者

解体工事
山形一進社

工事の予定

楽屋２のアスベスト除去が完了しました。

西面仮囲いに、昔の県民会館の写真を掲示しました。

よろしくお願いいたします◆工事 の進捗

全景（撮影｜10 月 31 日）

計 画 通 り 解 体 工 事 は 進 ん で い ま す。

ステージの床材を撤去●９月

ステージ横の部分も解体中です

ステージの床材を撤去しました。

客席の床材を除去しました

２号

第【発行】

2022（令和 4）年 11 月

令和４年度 旧山形県県民会館解体工事作業員の士気向上＆団結をはかろうと、「山銀旧・本店解体工事」と合同で、簡単な「芋煮会」を行いました

山形建設・井上工業
特定建設工事共同企業体
連絡先（山形建設（株）本社）（023）644-5208

旧・県民会館解体工事かわら版 第 2 号 2022（令和 4）年 11 月

定礎板

誘導員

現場事務所

北

北

誘導員

工事車両の搬入出口には、誘導員を配置します
北側と西側の道路を使用します

私たちは、安全を最優先に工事を行います。工事期間中は、皆様のご理解とご協力をいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします◆工事 の担当者◆工事 の概要

工事名
令和４年度旧山形県県民会館解体工事

発注者
山形県

日 から日 まで

31 22工事場所
山形市七日町三丁目地内

工事期間
２０２２ （令和４ 年） ６月
２０２３ （令和５ 年） ７月

監理
山形県県土整備部建築住宅課営繕室

施工
山形建設・井上工業
特定建設工事共同企業体

㎡㎡など

87

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

工事概要.........................

既存施設解体ＲＣ造 一部ＳＲＣ造
地上４階 地下１階
延床面積
９、２７７・３、９５１・.........................

敷地内工作物解体
敷地面積572023（令和 5）年◆工事 の場所

仮設工事
内部解体工事石綿（アスベスト）除去工事
躯体解体工事
外装解体工事
山留解体工事基礎・地下解体工事
埋戻し・整地工事
外構・その他工事
機械設備解体工事
電気設備解体工事

2022（令和 4）年◆工事 の予定

工事の予定

工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください

正面出入口

令和４年度 旧山形県県民会館解体工事ニュース券売所

こ の 工 事 は、 旧 ・ 山 形 県 県 民 会 館

噴水広場を解体する工事です。

北から

旧・県民会館解体工事かわら版

解 体 前 の状 況 です

・ 形 県 県 民 会 館 を解 体 す る工 事 で す
旧山

南から

◆この工事

東から１号

第【発行】

2022（令和 4）年 7 月

令和４年度 旧山形県県民会館解体工事

現場員

主任技術者

現場代理人

丹野杏哉

小林利夫

小野活人

山形建設・井上工業
特定建設工事共同企業体
連絡先（山形建設（株）本社）（023）644-5208
旧・県民会館解体工事かわら版 第 1 号 2022（令和 4）年 7 月