原子力発電所の運転および廃止措置状況
原子力安全対策課
令和２年 10 月１日現在

１．稼働実績（設備容量 8 基 計 773.8 万 kW）
項

目

現状

発電所名
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

２号機

関 西 電 力 ㈱美 浜 発 電 所

３号機

０．０

５６．２

０．０

５６．３

０．０

５６．１

０．０

５６．６

６２．０

６６．３

６０．３

６６．１

運転中

１０１．７

６９．６

起動：R 元.9.13、並列：R 元.9.15
営業運転再開：R 元.10.10

１００．０

６９．１

０．０

５５．３

０．０

５５．７

０．０

５６．０

０．０

５６．４

０．０

７０．５

０．０

６９．６

運転中

１０５．１

７０．８

起動：R2.1.30、並列：R2.2.1
営 業 運 転 再 開 ： R2.2.26

１００．０

７０．０

３６．８

６２．１

３２．５

６１．７

定期検査中
(H23.8.29～未定)

定期検査中(H23.5.14～未定)

定期検査中

３号機

(R2.7.20～未定)

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所
４号機

１号機

２号機
関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所
３号機

４号機

利用率・稼働率（％）
令和２年度
運開後累計

定期検査中
(H23.1.10～未定)

定期検査中(H23.11.25～未定)

定期検査中(R2.1.6～R3.1 中旬予定)

合計

発電電力量（億 kWh）
令和２年度
運開後累計
０．０

１,９２２．９

０．０

１,７８０．２

３２．１

１,９７４．４

５２．６

１,９９１．９

０．０

１,８３８．６

０．０

１,８１９．２

０．０１,９１９．７

４０．１

１,９０６．０

１２４．９

１５，１５３．３（注１）利用率・稼働率・電力量は令和２年９月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て

発電時間

発電電力量
（上段）設備利用率＝

認可出力×暦時間（下段）時間稼働率＝×100（％）

1

暦時間

×100（％）

２．各発電所の状況（令和２年 10 月１日時点）（１）運転中のプラント
発電所名

状況
運転中（R 元.10.10 ～ ）大飯４号機

・起動（R 元.9.13）、並列（R 元.9.15）、営業運転再開（R 元.10.10）
・次回定期検査の予定（R2.10 月下旬）

運転中（R2.2.26 ～ ）高浜４号機※

・起動（R2.1.30）、並列（R2.2.1）、営業運転再開（R2.2.26）
・次回定期検査の予定（R2.10.7※）

特定重大事故等対処施設の設置期限（R2.10.8）の前日に発電を停止して定期検査を実施予定（R2.1.29 規制委員会に届出）（２）停止中のプラント
発電所名
敦賀２号機
美浜３号機

状況
第 18 回定期検査中（H23.8.29 ～ 未定）（一次冷却材中の放射能濃度上昇により、平成 23 年５月７日 17 時発電停止、20 時に原子炉停止）

第 25 回定期検査中（H23.5.14 ～ 未定）
・発電停止（H23.5.14 11:00）、原子炉停止（H23.5.14 12:59）

第 18 回定期検査中（R2.7.20 ～ 未定※）

※ 当初 R2.10 下旬予定

・発電停止（R2.7.20 10:01）、原子炉停止（R2.7.20 12:36）

大飯３号機

高浜１号機
高浜２号機

〇加圧器スプレイライン配管溶接部の有意な指示
・定期検査中の８月 31 日、１次冷却材配管と加圧器スプレイライン配管の接続部（溶接部）の超音波探傷検査の結果、有意な指示が認められた。詳細調査の結果、配管厚み約 14ｍｍに対し、深さ約 4.6ｍｍのきずがあると評価された。
・現在、原子力規制委員会の「大飯３号機加圧器スプレイライン配管溶接部における有意な指示に係る会合」において、きずの性状や進展予測など関西電力の評価に対する原子力規制庁の確認が行われている。
・これらのことから、９月５日に予定していた燃料装荷を延期している。
第 27 回定期検査中（H23.1.10 ～ 未定）
・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20）

第 27 回定期検査中（H23.11.25 ～ 未定）
・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止（H23.11.26 02:26）

第 24 回定期検査中（R2.1.6 ～ R3.1 中旬予定）
・発電停止（R2.1.6 11:05）、原子炉停止（R2.1.6 13:27）

高浜３号機〇蒸気発生器伝熱管の損傷・３台ある蒸気発生器（ＳＧ）の伝熱管全数の渦流探傷検査の結果、Ｂ、Ｃ－ＳＧの伝熱管各１本（計２本）の管支持板部付近に外面（２次側）からの減肉とみられる有意な欠陥信号が認められた。当該伝熱管の外観調査の結果、Ｂ－ＳＧ伝熱管に幅約４ｍｍ、Ｃ－ＳＧ伝熱管に幅約１ｍｍと約４ｍｍの周方向のきずが確認された。
・調査の結果、Ｃ、Ａ－ＳＧの流量分配板上で異物（金属片）が確認され、配管等に使用されているうず巻ガスケットの一部である可能性があると推定された。原因は前回の定期検査以前に混入した異物が管支持板下面に溜まり、伝熱管に繰り返し接触したことで摩耗減肉が発生したものと推定された。
・対策として、当該伝熱管（計２本）に施栓を実施し使用しないこととする。また、ＳＧへの異物混入の可能性のある機器に作業員が立ち入る際には作業服を着替えるとともに靴カバーを着用すること等を作業手順書等に追記する。これらに加え、ＳＧ水張系統にストレーナを設置する。
（令和２年２月 18 日、２月 28 日、４月 17 日、７月 17 日、９月７日 発表済）

2

（３）廃止措置中のプラント
発電所名状況
廃止措置中（H20.2.12 ～ ）・原子炉建屋内機器等の解体撤去作業中（R 元.7.1 ～ ）・タービン建屋内の機器等（原子炉給水ポンプ室の機器等）の解体撤去作業中（R2.8.24 ～ ）ふげん

第１回定期事業者検査中（R2.10.1 ～ R3.3 下旬予定）
廃止措置中（H30.3.28 ～ ）もんじゅ

・機器等の放射線量調査作業中（R2.7.13 ～ ）

敦賀１号機
美浜１号機
美浜２号機

第１回定期事業者検査中（R2.7.14 ～ R3.5 下旬予定）
廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・水素・酸素発生装置（水電解装置）の解体撤去作業中（R2.7.1 ～ ）

廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（H30.4.2 ～ ）廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（H30.3.12 ～ ）廃止措置中（R 元.12.11 ～ ）大飯１号機

・２次系設備の解体撤去作業中（R2.4.1 ～ ）・系統除染作業中（R2.4.1 ～ ）

廃止措置中（R 元.12.11 ～ ）大飯２号機

・２次系設備の解体撤去作業中（R2.4.1 ～ ）・系統除染作業中（R2.4.1 ～ ）３．原子力規制委員会への申請状況（令和２年 10 月１日時点）（１）新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント
発電所
敦賀

２号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

美浜

３号機

工事計画認可H27.11.26

保安規定変更認可

H27. 3.17

原子炉設置変更許可

H25. 7. 8

工事計画認可H25. 7. 8
H25. 8. 5※1

保安規定変更認可

H25. 7. 8原子炉設置変更許可

H27. 3.17

工事計画認可H27. 7. 3

保安規定変更認可

R 元. 7.31

原子炉設置変更許可

H25. 7. 8

大飯

３、４号機

１、２号機

高浜
３、４号機

３号機

工事計画認可
４号機

１～４号機
※１
※２
※３

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可※3申請日補正書提出日

許認可日

H27.11. 5
H27.11. 5
H27. 3.17

H28. 5.31,H28. 6.23
H28. 2.29,H28. 5.31，
H28. 8.26,H28.10. 7
R 元. 7.31
H28. 5.18,H28.11.18,
H29. 2. 3,H29. 4.24
H28.12. 1,H29. 4.26,
H29. 6.26,H29. 7.18,
H29. 8.15
H28.12. 1,H29. 8.25
H28. 1.22,H28. 2.10,
H28. 4.12
H27.11.16,H28. 1.22,H28. 2.29,H28. 4.27,H28. 5.27
H26.10.31,H26.12. 1,H27. 1.28
H27. 2. 2,H27. 4.15,H27. 7.16,H27. 7.28
H27. 2. 2,H27. 4.15,H27. 9.29
H27. 6.19,H27. 9.29
R 2. 8.20,R 2. 9. 3

H28.10. 5

H25. 7. 8
H25. 8. 5※2
H25. 7. 8
H25. 8. 5※2
H25. 7. 8
R 元. 9.26

H28.12.1 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。
H27. 2.2 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。
津波警報が発表されない可能性のある津波への対応に係るもの

3H28.10.26
R 2. 2.27
H29. 5.24
H29. 8.25
H29. 9. 1
H28. 4.20
H28. 6.10
H27. 2.12
H27. 8. 4
H27.10. 9
H27.10. 9-特定重大事故等対処施設の設置※１発電所
美浜

３号機

大飯

３、４号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可原子炉設置変更許可
工事計画認可※２
原子炉設置変更許可

申請日

補正書提出日

許認可日

H30. 4.20
R 2. 7.10
H31. 3. 8
R 2. 3. 6
R 2. 8.26
H28.12.22

R 2. 4. 1,R 2. 5.22
R 元.12.26,R 2. 2. 5
R 2. 4.14
H29. 4.26,H29.12.15
H30.10. 5,H31. 2.19,
H31. 3.20,H31. 4. 9,H31. 4.19
R 元. 5.31,R 元. 8. 2,
R 元. 8.21
R 元. 8. 2,R 元. 9.27
R 元.12.25,R 2. 2.13
H28. 6. 3,H28. 7.12
H30.12.21,H31. 4.26,
R 元. 7.17,R 元. 7.30
R 2. 9. 8,R 2. 9.17

R 2. 7. 8
R 2. 2.26
H30. 3. 7

H30. 3. 8

１、２号機工事計画認可※２

H30.11.16

高浜

３、４号機原子炉設置変更許可

H31. 3.15
R 元. 5.31
H26.12.25

工事計画認可H29. 4.26

保安規定変更認可

R 2. 4.17

H31. 4.25
R 元. 9.13
R 元.10.24
R 2. 2.20
H28. 9.21
R 元. 8. 7-※１ 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。
※２ 複数回に分割して申請（２）運転期間の延長に係る申請を行ったプラント
発電所

美浜

高浜

３号機

申請

申請日

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※

H27.11.26

保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

H27.11.26

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※

H27. 4.30

保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

H27. 4.30

１、２号機

補正書提出日H28. 3.10,H28. 5.31,
H28. 8.26,H28.10.28
H28. 3.10,H28. 5.31,
H28. 8.26,H28.10.28
H27. 7. 3,H27.11.16,
H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 6.13
H27. 7. 3,H27.11.16,H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 6.13

認可日
H28.11.16
H28.11.16
H28. 6.20
H28. 6.20※ 原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り20 年を上限として延長が可能とされている。

４．燃料輸送実績（令和２年９月３日～10 月１日）
＜新燃料輸送＞なし＜使用済燃料輸送＞なし

５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（令和２年９月３日～10 月１日）
発電所名

概 要

青森県の日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターに、充填固化
高浜発電所 体 1,600 本（輸送容器 200 個）を搬出（R２.９.６発電所出港）

4

（参考）
１．記者発表実績（令和２年９月３日～10 月１日）
年月日
番号概 要
R２.９.４12敦賀発電所１号機の廃止措置計画変更認可申請に係る事前連絡について
高浜発電所３号機の定期検査状況について
R２.９.７13（蒸気発生器伝熱管の損傷に関する原子炉施設故障等報告書の提出）
R２.９.3014
新型転換炉原型炉ふげんの第１回定期事業者検査の開始について

２．主な出来事（令和２年９月３日～10 月１日）
年月日
概 要
県は、関西電力の水田原子力事業本部長代理から、美浜３号機と高浜１号機の安全性向上対策工事において、機器の据付け等の本工事が完了したことについて報R２.９.18
告を受けた。これに対し県は、関西電力に対する信頼が損なわれている現状で、地元として直ちに再稼働の議論を始められる状況にはないこと等を伝えた。
櫻本副知事は、文部科学省の堀内大臣官房審議官から、「もんじゅ」、「ふげん」
R２.９.29 に関する令和３年度概算要求および「もんじゅ」を活用した新たな試験研究炉の検討状況について説明を受けた。