七日町第８ブロック南地区暮らし・にぎわい再生事業解体工事（株式会社山形銀行七日町ビル解体工事）ニュース

山銀 旧本・ 店 解体工事かわら版

４号
【発行】

2023（令和 5）年 4 月

七日町第８ブロック
南地区暮らし・にぎわい
再生事業解体工事
連絡先（山形建設（株）本社）（023）644-5208

壁を造ります。

をはめ込み、この鉄骨と鉄骨の間に木製の板合計１６６本です。

杭打機で地中に入れます。

０ｍｍ、長さ７メートルの鉄骨を、Ｈ形鋼という、４００ｍｍ ×
２０●山留工事の概要

中で行います。

「 山留工事」です。解体工事はこのやまどめと板で地中に壁を造ります。

影響が出ないようにするため、鉄骨この解体工事で、周辺道路や建物に体工事に進みます。

工事は、これから地下階と基礎の解◆地域 の皆様 にお知らせ とお願い

工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください●２月

ま も な く地 上 部 分 の解 体 完 了◆工事 の進捗

超大型解体機での解体開始
↓

●３月

●４月
４月下旬、建物の高さが低くなってきたため、解体重機のブーム（腕）を短い物に交換しました。東、南面の外部足場を解体し、仮囲いを盛替え

現場は玉石が多く大変固い地盤のため、大型のドリルで石を砕きながら地面に穴をあけて鉄骨を入れます。

◆今後 の予定●４～６月
山留工事を行います。天候や地盤の状況により、期間が前後します。
●４～９月
地下階と基礎を解体します。

◆工事 の担当者

柴田一俊

超大型建物解体専用機「SK1300DLC」を搬入しました→しました。

山留工事のイメージ
現場代理人↑
新館の屋上階を解体しています→

第鉄骨
Ｈ形鋼 7m
400×200mm

私が工事を担当しています
よろしくお願いいたします

超大型建物解体専用機「SK1300DLC」での解体が始まりました
新館の屋上階と躯体の解体を行っています。
また、足場を解体しました
屋上の塔屋（北、南）部分の解体が終わり、重機の台数も増やし、躯体の解体を行っています

２月
３月
４月

山銀旧・本店解体工事かわら版 第 4 号 2023（令和 5）年 4 月

七日町第８ブロック南地区暮らし・にぎわい再生事業解体工事（株式会社山形銀行七日町ビル解体工事）ニュース

山銀 旧本・ 店 解体工事かわら版
新館の建物（躯体）の解体も始めブ）の解体状況です。

ました。下写真は、屋上の床（スラ工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください月 ）、新 館 を解 体 中
月新館７階大会議室のアスベスト基礎解体土工事除去が完了。同１階営業部の内装◆シネマ・ストリート◆工事 の予定

地下解体を解体しました（下写真）。

月

西面を防音パネルで囲みました。
旧館は１階床まで解体が進みました（下写真）。

月

連絡先（山形建設（株）本社）

躯体解体

●

●

●

外装解体

看板撤去（月下旬撮影

月下旬撮影

東面を防音シートで囲みました。
クレ ーンで屋上の看 板を撤去しました（下写真）。

七日町第８ブロック
南地区暮らし・にぎわい
再生事業解体工事
内部解体◆工事 の進捗●９月
旧館の解体を行っています。

３号◆工事 の担当者

市道 旭座前通線（山銀旧本店南側）は、「シネマ通り」と呼ばれています。
映画にまつわる物、写真の他にもあるかも…
電気設備解体柴田一俊（023）644-5208
機械設備解体現場代理人

2023（令和 5）年 1 月
石綿（アスベスト）除去

10

【発行】
仮設工事

12

第1 2 3 4 5 6 7 8 92023（令和 5）年

工事の予定

私が工事を担当しています
よろしくお願い
いたします

12
1211
12

西面
東面

山銀旧・本店解体工事かわら版 第 3 号 2023（令和 5）年 1 月

七日町第８ブロック南地区暮らし・にぎわい再生事業解体工事（株式会社山形銀行七日町ビル解体工事）ニュース

山銀 旧本・ 店 解体工事かわら版

電気設備解体工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください

機械設備解体◆仮囲い にアート「未来山形」

基礎解体土工事現場の西側仮囲いに 50m×2.4m の作品「未来山形」が、来年 3 月 31 日まで掲示されます。東北芸術工科大主催の「山形ビエンナーレ」の一環
作品内の、トリが止で、原高史教授（同大）の作まっている建物が品です。
旧・山銀本店です。

旧 館 躯 体 と、新 館 内 部 を解 体 中◆工事 の進捗計 画 通 り 解 体 工 事 は 進 ん で い ま す。

鹿股職長

●外部

曵地職長

建物の南側、東側に足場を組み、武田職長

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9◆工事 の予定

地下解体
解体工事
井上工業

2023（令和 5）年

内部解体
躯体解体

解体工事
共友工業

新館

石綿（アスベスト）除去
外装解体

解体工事
大沼工業

旧館旧館の躯体を解体中です。

仮設工事

2022（令和 4）●内部◆工事関係者ご紹介

工事の予定

新館地下１階から５階の内部解←新館 7 階体を進めています。同じく７階内部を解体のために養生しました。

↑新館 1 階

よろしくお願いいたします

建物の南西側のようす

防音パネルを取り付けました。

建物の東北側のようす

落 下 被 害 を 防 ぐ た め の「 ア サ ガ落下被害防止のアサガオオ」を設置しました。

建物の西南側のようす

西側は、３階の高さまで防音パネルを設置しました。

防音パネル２号

第【発行】2022（令和 4）年 9 月

七日町第８ブロック
南地区暮らし・にぎわい再生事業解体工事
連絡先（山形建設（株）本社）（023）644-5208

山銀旧・本店解体工事かわら版 第 2 号 2022（令和 4）年 9 月

七日町第８ブロック南地区暮らし・にぎわい再生事業解体工事（株式会社山形銀行七日町ビル解体工事）ニュース

山銀 旧本・ 店 解体工事かわら版
工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください

山 形 銀 行 の旧・本 店 社 屋 を解 体 す る工 事 です
◆工事 の場所

工工 事事 現現 場場

柴田一俊◆工事 の担当者

水の町屋七日町御殿堰（023）644-5208
現場代理人

１号
◆工事 の概要

山形銀行
旅篭町ビル

第施工
山形建設株式会社

工事期間
２０２２ （令和４ 年） ５月
２０２３ （令和５ 年） ９月日 から日 まで

工事場所
山形市七日町三丁目１番２号

事業計画設計株式会社アール ア･イ エ･ー

工事設計・監理本間利雄設計事務所＋地域環境計画研究所

発注者
株式会社山形銀行

工事名
七日町第８ブロック南地区
暮らし・にぎわい再生事業解体工事

カメリア
コート

連絡先（山形建設（株）本社）
ホテルステイイン
七日町
山形七日町
ワシントン
ホテル

2022（令和 4）年 6 月

山形商工会議所会館【発行】
駐車場
山形市中央駐車場◆建物 の養生

電気設備解体山形県JA ビル

◆ この工事

機械設備解体

山形市役所

解 体 建 物 の 周 り は フラ ッ ト パ ネ ル

基礎解体土工事

私たちが工事を担当します
よろしくお願いいたします

山形銀行七日町 ビル（ 旧・ 本店社

れないような処置を行います。

地下解体

瀧浪 誠

搬 入 出 は、 誘 導 員 を 配 置 し、 建 物

躯体解体

監理技術者

東 側 か ら 行 い ま す。 工 事 車 両 は 、外装解体

東 側 と 南 側 の 道 路 を使 用 し て 搬 入

内部解体

出を行います。

◆工事 の予定

石綿（アスベスト）除去

誘導員
誘導員

で 囲 み、 で き る だ け 外 部 に 音 が 漏

南西面

七日町第８ブロック
南地区暮らし・にぎわい再生事業解体工事
30 86 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

仮設工事

2023（令和 5）年

2022（令和 4）年工事の予定東面屋）を解体する工事です。

南面
上空から

解 体 前 の状 況 です
東面
上空から

山銀旧・本店解体工事かわら版 第 1 号 2022（令和 4）年 6 月