中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）

更新日 2019年6月12日【２０１８年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況

18-01 神山仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大成・日本
国土・佐藤工業JV

23,800㎥

2018年5月～
2019年3月

8:00～18:00（12台程度が1日2～3回）

18-02 小谷他仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部(集約予定なし)

大成・日本
国土・佐藤工業JV

30,200㎥

2018年7月～
2019年3月

8:00～18:00（12台程度が1日1～2回）

18-03 北泉仮置場

土壌等(不燃物)、廃棄物(可燃物)

場内の一部(集約予定あり)大成・日本
国土・佐藤工業JV

12,900㎥

2018年7月～
2019年2月

8:30～18:00（10台程度が1日1～2回）

18-04 南相馬市仮設焼却施設

廃棄物(焼却灰)

場内の一部(集約予定あり)西松・五洋・
フジタJV

14,100㎥

2018年7月～
2019年2月

8:30～18:00（8台程度が1日2～3回）

18-05 矢川原仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大成・日本
国土・佐藤工業JV

8,500㎥

2018年9月～
2019年3月

8:30～18:00（10台程度が1日1～2回）

輸送完了

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大成・日本
国土・佐藤工業JV

3,800㎥

2018年11月～
12月

8:00～18:00（10台程度が1日1～2回）

輸送完了

18-07 中太田仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

清水・竹中
土木・東洋
JV4,300㎥

2018年11月～
2019年2月

8:30～18:00（12台程度が1日1～2回）

輸送完了

18-08 東部仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部(集約予定あり)

清水・竹中
土木・東洋
JV

11,300㎥

2019年1月～
3月

8:00～18:00（24台程度が1日2～3 回）

18-09 ハートランドはらまち

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・
鴻池ＪＶ

1,200㎥

2019年3月～4月

8:30～18:00
輸送完了（ 12台程度が1日2～3回）

18-06

小高区内現場保管場所（希望の牧場）

1/2

輸送完了

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）

更新日 2019年6月12日【２０１８年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況

18-10 相馬農業高等学校

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大成・日本
国土・佐藤工業JV

3,300㎥

2019年4月～5月

8:30～18:00（8 台程度が1日2回）

輸送完了

18-11 原町高等学校

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大成・日本
国土・佐藤工業JV

3,700㎥

2019年4月～6月

8:30～18:00（ 8台程度が1日2回）

輸送完了【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※１ 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※２ 輸送対象範囲：「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます（場内の除去土壌等の保管は続きます）。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます（積込場としての利用が続きます）。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません（積込場としての利用が終わります）。
※３ その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※４ 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※５ 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

2/2

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）：ルート図■２０１８年度（市内全体その1）

更新日 2019年6月12日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

北泉仮置場

18-03

南相馬市
18-09

市道

18-10,11

相馬農業高等学校
原町高等学校
ハートランドはらまち
18-05,07

中太田仮置場
市道

矢川原仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）：ルート図■２０１８年度（市内全体その2）

矢川原仮置場
中太田仮置場
相馬農業高等学校
原町高等学校 から

更新日 2019年6月12日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は空車のみ走行するルート

ハートランドはらまち から

18-02

小谷他仮置場

北泉仮置場 から

18-04

南相馬市
小高区内現場保管場所（希望の牧場）18-06

18-01,08

南相馬市
仮設焼却施設

東部仮置場
神山仮置場

県道３５号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

で表示）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）：ルート図■２０１８年度（積込場等付近）

更新日 2019年6月12日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

18-01,08
北泉仮置場
小谷他仮置場
南相馬市仮設焼却施設から

市 道

神山仮置場

市道

東部仮置場

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）：ルート図■２０１８年度（積込場等付近）

更新日 2019年6月12日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は

18-02

北泉仮置場から

小谷他仮置場

仮置場専用道路

市 道※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

で表示）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）：ルート図■２０１８年度（積込場等付近）

更新日 2019年6月12日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は18-03
北泉仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成で表示）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）：ルート図■２０１８年度（積込場等付近）
18-04

更新日 2019年6月12日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は空車のみ走行するルート

北泉仮置場から
小谷他仮置場から

南相馬市
仮設焼却施設※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成で表示）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）：ルート図■２０１８年度（積込場等付近）

更新日 2019年6月12日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は18-05,07
ハートランドはらまち から

相馬農業高等学校
原町高等学校 から

市道

中太田仮置場

市道

矢川原仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成で表示）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）：ルート図■２０１８年度（積込場等付近）

更新日 2019年6月12日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は18-06
矢川原仮置場
中太田仮置場
相馬農業高等学校
原町高等学校 からで表示）

ハートランドはらまち から

小高区内現場保管場所（希望の牧場）

国道１１４号
県道３５号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）：ルート図■２０１８年度（積込場等付近）

更新日 2019年6月12日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

18-09

県道６２号線

ハートランド
はらまち※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（南相馬市）：ルート図■２０１８年度（積込場等付近）

更新日 2019年6月12日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

18-10,11

相馬農業高等学校

原町高等学校※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成