資料２敦賀発電所１号機

原子炉本体等以外の解体のうち建屋内廃棄物移送ルート等確保に伴う機器解体工事

2024/7/30
株式会社 日立プラントコンストラクション
原子力工事本部 新規制工事プロジェクト部© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

１. 基本情報①案 件 名 ：原子炉本体等以外の解体のうち建屋内廃棄物移送ルート等確保に伴う機器解体工事②納 入 先 ： 日本原子力発電㈱敦賀発電所1号機③作業場所： 福井県敦賀市明神町1番地④工事期間： 2024年 10月 1日～ 2026年 3月27日⑤工事目的、内容：
タービン建屋１，２階に設置してある第２～第５給水加熱器および周辺配管・機器主蒸気トンネル室エリアの配管、原子炉建屋２，３階に設置してある原子炉補機冷却水ポンプおよびドライウェルチラー等の機器および周辺配管・機器の解体撤去作業を行います。
＊解体工事対象物は放射性物質を内包していた履歴がありますが、適切な防護装備
汚染拡大防止措置を行いながら解体作業を実施していきます。
© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

1

２. 工事概要
敦賀発電所構内図
作業エリア

作業エリア

作業エリア

© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

2

２. 工事概要
タービン建屋(放射線管理区域) 対象物量：約410トン

1FL

2FL

第２，第３給水加熱器(1FL)

第４，第５給水加熱器(2FL)© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

3

２. 工事概要
原子炉建屋(放射線管理区域) 対象物量：約110トン

2FL
原子炉補機冷却水ポンプ

3FL

ドライウェル冷却用チラーユニット© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

4３-１. 作業概要【準備作業】
主な搬入資材

1）作業資機材の搬入№名使用資機材を各工事の作業場所へ搬入

1

足場パイプ・付属品類

2

不燃・難燃性シート等

3

仮設電源盤・ケーブル等

4

大型バンドソー(当社製) 等

5

チップソー・セーバーソー等

6

その他、消耗品類

2）仮置きエリアの設営、区画養生
仮設設備、足場を設置
石綿作業区域を設営
火気養生を敷設
汚染区画養生を敷設（必要に応じ）

称

備考

主な資格等

3）電源・照明等の仮設機材設置

№

名

称

備考

 工事用仮設電源系統を構築

1

職長等の安全衛生教育

特別教育

2

足場の組立て等作業主任者

技能講習

4)官公庁への届け出書類作成助勢

3

玉掛け技能講習 石綿作業に伴う県条例・労基等の届出

4

電気工事士

免許

5

クレーン運転士

免許© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

5

３-２. 作業概要【解体・撤去作業】
主な使用資機材等

1）解体撤去範囲の識別作業№

解体撤去範囲の識別マーキングを行う

1

呼吸用防塵マスク、タイベック

2

ポリシート、石綿専用袋

3

集塵機、真空掃除機

4

グローブバック

5

閉止板、閉止フランジ

6

PT剤、識別塗料

2）保温材除去
工事要領書に基づき、飛散防止を図りながら撤去
現場状況に応じてグローブバック工法を活用
3）配管切断および維持設備側配管の閉止措置
 既設配管と同材質の閉止材を取付

グローブバック工法（イメージ） 出典：ビルディ

名

称

備考

主な資格等
№

名

称

備考

1

職長等の安全衛生教育

特別教育

2

石綿取扱い作業従事者

特別教育

3

石綿作業主任者

技能講習

4

非破壊試験技術者

免許

5

溶接技能者

免許
© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

6

３-２. 作業概要【解体・撤去作業】
主な使用資機材等

4）解体対象機器の解体・撤去№名

大型機器は機械式切断（当社製大型バンドソー他）
もしくは熱式切断にて１ｍ×１ｍまで切断

1大型バンドソー（当社製）

2

セーバーソー、バンドソー

配管は残水、残圧確認後、切断

3

フェイサー

ケーブルは検電確認後、切断

4

グラインダ、チップソー

コンクリート部に固定されている金属架台まで撤去

5

プラズマ、ガス溶断機

6

各種消耗品

称

備考

主な資格等

当社製大型バンドソー（例）

№

名

称

備考

1

職長等の安全衛生教育

特別教育

2

足場の組立て等作業主任者

技能講習

3

玉掛け技能講習

4

電気工事士

免許

5

クレーン運転士

免許© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

7

３-３. 作業概要【搬出・片付け作業】
主な使用資機材等

1）解体後の後仕舞№名電線管・ケーブルの端末処理

1

養生用資材

基礎コンクリート部の養生

2

クレーンスケール

貫通配管・電線管・貫通孔の閉止措置

3

運搬車両

称

備考

称

備考

工事解体物等の鉄箱等充填（重量計測用機器が必要）
2）工事解体物を搬出し、指定場所へ搬送
解体物を充填した鉄箱を指定場所へ搬送

主な資格等№名3）片付け作業

1

職長等の安全衛生教育

特別教育

 足場の解体、揚重設備の撤去、干渉機器の復旧

2

足場の組立て等作業主任者

技能講習

 作業／仮置エリアの撤去

3

玉掛け

技能講習

 電源・照明等の仮設資機材の搬出

4

電気工事士

免許

5

クレーン運転士

免許© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

8

４. 工事工程
工事期間 ： ２０２４年１０月１日～２０２６年３月２７日
24/1025/1

25/4

25/7

25/1026/3

準備作業
保温材解体

解体・撤去作業

機器、配管等解体

搬出・仮置作業
片付作業© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

9

５. 技術的ニーズ
項目
仕様書等

技術・資格等安全対策

技術的要件
日本原子力発電㈱発行図書「工事等一般共通仕様書」「放射線管理仕様書」「設備図書管理仕様書」「品質保証仕様書」の遵守
当社発行図書「工事発注仕様書」および「日立プラントコンストラクション工業規格」の遵守
 工事に必要な技術系資格者、該当する建設業許可（機械器具、管、熱絶縁 等）の保有（クレーン運転士、フォークリフト運転、玉掛け、足場の組立て等作業主任者、アスベスト関連、石綿作業主任者
溶接技能者、非破壊試験技術者、電気工事士 等）
 機器解体、切断(熱的、機械的）、分別作業、ケーブル切断・端末作業、解体物搬送、区域設営等の技術の保有
 一般的な建設業技術の保有
 放射線環境下における防護措置および知識







注）



原子力発電所における作業従事に必要な入構時教育、保安教育、安全衛生教育等の各種教育の受講ならびに発電所内で制定されている諸々のルールの遵守
火気使用の知識、技術及び万全な火災防止措置
工事に必要な機器や設備等の据付・片づけを行う場合、有効な転倒防止対策
粉じん等が発生する作業の場合、局所排風機の設置等の拡散防止対策
汚染区分により放射性固体廃棄物・ＣＬ・ＮＲ注）に分別しクロスコンタミ注）しないよう管理
維持管理設備の損傷等を防止するための、養生等の措置

CL（Clearance Level Waste）：国のクリアランス制度によって一般の廃棄物と同じように処分や再利用できるように定められた放射性廃棄物として扱う必要のない廃棄物のこと。
NR（Non Radioactive Waste）：放射性廃棄物でない廃棄物。本工事では機器に内包する潤滑油類が該当します。
クロスコンタミ（Cross Contamination）：放射性物質の混入や接触等により新たな汚染が生じること。
© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

10６．購入品・資機材 予定リスト
№名称

仕 様

数 量

1

溶接機、プラズマ切断機

一式

2電気ケーブル

一式

4

足場材

一式

5

防炎、不燃シート一式

6バンドソー替刃

一式

7セーバーソー替刃

一式

8溶接棒

一式

10

養生テープ一式

11ＰＴ検査剤一式

12閉止フランジ

一式

13タイベック、防塵マスク一式

備考注）上記、リストの仕様・数量等は詳細設計により変更されることがあります© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

11

まとめ
 ２０２４年１０月～２０２６年３月に、敦賀発電所１号機のタービン建屋原子炉建屋にて解体工事を実施します。
 本解体工事実施において、最優先は安全です。
「すべての労働災害は防ぐことができる」の当社安全スローガンを基に工事計画を進めています。
 本解体工事の無事故・無災害での完遂に向けて、県内企業殿のご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
【連絡先】
株式会社日立プラントコンストラクション
原子力工事本部 新規制工事プロジェクト部[担当]
川又 久仁夫
e-mail kunio.kawamata.nh@hitachi.com© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

12END
原子炉本体等以外の解体のうち建屋内廃棄物移送ルート等確保に伴う機器解体工事

2024/7/30
株式会社 日立プラントコンストラクション
原子力工事本部 新規制工事プロジェクト部© Hitachi Plant Construction, Ltd. 2024. All rights reserved.

13