平成 25 年伊豆大島土砂災害

復旧・復興状況住民説明会
日 時 平成 28 年 3 月 30 日（水）午後６時～
場 所 大島町開発総合センター２階 大集会室

次

第

開会
町長あいさつ１．復興計画策定からの復旧・復興の取組みの概要
２．復旧・復興事業全体の進捗状況について

３．元町地区復興まちづくりの進捗状況について（１）大金沢流域隣接等町道整備事業（２）メモリアル公園整備事業（３）大金沢土砂災害対策事業（東京都）
４．元町地区復興まちづくり 土地利用計画（案）５．第三者調査委員会の報告を受けて

質疑応答

閉会

１． 復興計画策定からの復旧・復興の取組みの概要

２． 復旧・復興事業全体の進捗状況について
大島町復興計画の期間と復興の柱ごとのスケジュール（大島町復興計画）（１） 平成２６年度の取組み「被災者生活再建支援策の強化と、復興事業の実施に向けた準備」○平成 26 年 9 月、
「大島町復興計画」を策定○前期（平成 26～28 年度）の目標「被災者の意向を尊重し、個々の被災状況に応じた生活再建の目途が立つこと」
・災害廃棄物処理：平成 26 年 12 月 26 日をもって完了
・被災者生活再建支援策の強化
大島町住宅再建支援補助金、大島町中小企業再建支援補助を創設（土砂災害復興基金を財源）
・元町地区復興まちづくり計画
大金沢土砂災害対策工事（緊急対策・短期対策）の実施（東京都）
大金沢沿川町道の整備（大金沢１号線・２号線）を決定
神達地区でのメモリアル公園の整備を決定
道路の用地測量や設計・メモリアル公園基本計画の策定など実施・被災された方々に個々にヒアリングを行い、ご意見、ご要望を反映（２） 平成２７年度の取組み「被災者生活再建支援の推進と、発展的復興に向けた検討」○平成 27 年度の目標『復興のスピードアップ』
・災害公営住宅の建設
岡田富士見第三団地（１０戸）平成２８年１月２０日完成
元町家の上第五団地（１４戸）平成２８年３月２４日完成
・町道復旧事業
町災第１号～第１２号のうち、町災第２号を除く路線は完了
・土砂災害対策（ソフト対策）の実施
土砂災害警戒区域等の指定、土砂災害避難計画及びハザードマップの見直し等
・アジア自転車競技選手権日本大会の開催
・元町地区復興まちづくり計画
大金沢土砂災害対策工事（短期対策）の推進（東京都）
大金沢沿川町道の整備（大金沢１号線・２号線）：用地取得開始
メモリアル公園の整備：都市計画決定・基本設計を実施
神達・丸塚一帯の被災土地の利用の検討部会を庁内で設置

1

大島町復興計画 復旧・復興事業一覧
実施期間
復興の柱

主な施策

H27予算

事業概要

平成27年度の進捗状況及び今後の見込み（件数、金額、作業内容等）

担当課
H26

H27

H28

（百万円）

H29～

①被災者への資金等の支援
義援金の支給義援金配分委員会で定められた対象への義援金の配分を行う。

〇○

福祉けんこう課

0 27年度配分終了

災害弔慰金の支給災害により死亡（又は行方不明）の方の遺族へ弔慰金を支給

〇

〇

〇

〇

福祉けんこう課

10 未申請分については、申請のあった段階で対応を図る

遺児生活支援事業

土砂災害により、両親又はその一方が死亡又は行方不明となった児童の就学及び修学並
びに生活の支援のため支援金を支給する。

〇

〇

〇

〇

福祉けんこう課

1

児童生徒通学支援事業

被災児童の仮設住宅からの通学の支援をする。児童については通学ﾊﾞｽで対応し、中学生はﾊﾞｽ回数券を支給する。

〇

〇

教育文化課

2

被災者生活再建支援金（加算支援金）の支給

土砂災害で住家が全壊又は大規模半壊（国制度対象）及び半壊（都制度）した世帯が、新たに住宅を建設、購入、補修又は賃貸する際に支援金を支給する

〇

〇

〇

福祉けんこう課

大島町住宅再建支援補助金

被災者生活再建支援金（加算支援金）に加えて、町事業として、住宅再建（補修、建設・購入）のために必要な経費を支援する。

〇

〇

〇

土砂災害復興推進室

災害公営住宅建設事業

復興対策住宅（RC2階建 2棟24戸）建設（家の上地区 1棟14戸、岡田地区 1棟10戸）

〇

〇

地域整備課

応急仮設住宅管理

応急仮設住宅の浄化槽、受水槽、街路灯など共用部分を適切に維持管理する。

〇

〇

地域整備課

平成28年２月１日 復興住宅（岡田地区）入居開始
2 平成28年４月１日 復興住宅（家の上地区）入居開始
４月24日、入居者移転完了後、仮設住宅解体撤去。住宅敷地内現状復旧（２８年度）

生活支援相談の実施

土砂災害の被災者の生活支援のため、社会福祉協議会に『生活支援相談員』を設置し、被災者の支援を実施する。

〇

〇

○

福祉けんこう課

・「こころとからだの健康相談」については、フォローが必要な方を中心に継続して実施
6 ・被災者生活支援連絡会を毎月開催し、情報の共有と支援の協力体制の構築を継続※平成28年度も引続き支援体制を検討していく

医療費一部負担金の減免

災害により直接負傷した被災者に対する治療費の一部負担金を減免し、生活再建に支障をきたさぬよう支援する。

〇

〇

○

住民課

被災者支援対策事業費補助金

災害により負傷した被災者の治療に要する交通費を補助する。
ご遺族等になった者に対し、お墓参り等に要する経費

〇

〇

○

対象者 スクールバス：９名、バス回数券：２名※27年度終了予定②住宅再建の支援

被
災
者
生
活
再
建
支
援

27年度実績（ 2月末現在）
20 ・加算支援金： ８件※H28.11.15まで支給申請受付
・都制度支援金：２件※H28.3.31まで支給申請受付（引続き28年度申請延長を要望予定）

40

27年度実績（２月末現在） 12件（購入３件 建築6件 修繕3件）※平成28年11月15日まで受付

・岡田地区 工事完了（工期：平成27年３月５日から平成28年１月20日）
928 ・家の上地区 建設中（工期：平成27年５月20日から平成28年３月24日）
・平成27年12月17日に岡田地区、平成28年１月22日に家の上地区入居予定者を対象に説明会を実施③多様なサービスの提供△-

ほとんどの被災者が完治に向かっているが、リハビリ等未だ治療を要する被災者を支援していく※平成28年度も引続き支援体制を検討していく
ほとんどの被災者が完治に向かっているが、リハビリ等未だ治療を要する被災者を支援していく
1 ｌ※平成28年度も引続き支援体制を検討していく
同様に、お墓参り等に要する経費については、２９年度以降、補助要綱の見直し等事業縮小の方向で検討していく。

福祉けんこう課④情報提供と相談体制の確立
土砂災害復興推進室の設置

平成26年11月に課相当の組織を設置した。

司法書士無料法律相談
電話による無料法律相談

東京司法書士会、第二東京弁護士会による無料法律相談を実施する

○

○

○

町道災害復旧事業

元村三原山線道路（御神火スカイライン）ほか、被災した町道の復旧工事を行う。

〇

〇

○

災害復興事業に伴う用地測量

大金沢流路沿い町道整備及び神達地区都市計画公園整備に合わせて用地測量を実施す
る。

〇

〇

元町地区雨水排水処理整備事業

元町地区内町道の排水構造物及び排水能力を調査し、大島支庁とも連携のうえ、排水整備計画を策定する。

〇〇○

土砂災害復興推進室-

用地係を新規設置、室員増員

土砂災害復興推進室-

定期的に、司法書士や弁護士による無料相談を実施

総務課①地域基盤の整備

地
域
基
盤
・
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧

地域整備課

土砂災害復興推進室

〇

〇

地域整備課

御神火スカイライン以外：工事完了
940 御神火スカイライン：本工事28年5月31日完了予定 ※付帯工事8月31日完了予定（詳細は別紙参照）
30 神達地区都市計画公園整備における用地測量を実施（10月～２月末）
調査、検討結果により整備工事を実施
30 ・詳細設計及び路線測量 平成27年８月10日～平成28年３月25日
28年度に排水施工改良工事施工を実施予定②インフラの復旧と機能強化

庁舎自家発電設備改修事業

災害発生時に停電による業務の停滞を避けるため、自家発電能力の向上を図る。

〇

総務課

・基本設計（４～７月）
51 ・大型発電機及び庁舎改修工事（工期：９月～28年５月）※設置場所は、庁舎地下1階（旧ボイラー室）を予定。部屋の扉等を工夫し、一定程度の土砂や津波被害に耐えられるよう検討

大島老人ホーム自家発電設備改修事業の助成

災害発生時の要配慮者の避難所として協定を締結している大島老人ホームにおいて、停電時の電力確保のため自家発電設備整備事業の助成を行う。

〇

住民課

32 平成27年６月末設置完了

2

実施期間
復興の柱

主な施策

H27予算

事業概要

平成27年度の進捗状況及び今後の見込み（件数、金額、作業内容等）

担当課
H26

H27

H28

（百万円）

H29～

①島内企業の早期再建と商工業の振興
中小企業再建に対する金融支援

被害を受けた中小企業が早期復旧を果たせるよう、営業再開や経営安定に必要な資金に対して利子補給等により、負担軽減を図る

〇

〇

〇

観光産業課

1

新規受付は平成28年5月7日まで（平成29年3月31日までは、都、町事業で実施予定）

大島町中小企業再建支援補助

被害を受けた中小企業の事業再建のため必要な施設・設備の購入や修繕等に要する経費を補助する。

〇

〇

〇

観光産業課

64

新築・購入 12件 29,312千円 修繕等 26件 19,773千円※平成29年3月31日まで期間延長

土砂災害により被災した農地及び農業用施設の復旧を支援する。

〇

〇

観光産業課

・代替用地選定（第１～２四半期）
5 ・実施設計（第２～３四半期）
・復旧工事（第３～４四半期）

漁場災害復旧事業

大量の流木等が流れ込んだ元町弘法浜、前浜地域を、元の好漁場に戻すため、漁場内にある流木等を撤去し漁場の復旧を図る。

〇

〇

〇

〇

観光産業課

10 漁場災害復旧工事を実施中（４/1～３/31）

漁業振興のための助成事業

被害の大きかった地区の稚貝放流について上乗せ補助を行う。

〇

〇

〇

〇

観光産業課

元町（5月28日 ｱﾜﾋﾞ32,000個） 岡田(7月8日 ｱﾜﾋﾞ14,700個、ｻｻﾞｴ35,500個)、
1 元町（10月9日 ｻｻﾞｴﾞ42,000個）、野増(10月9日ｱﾜﾋﾞ10,000個、ｻｻﾞｴ30,000個）
・都災害配布 サザエ450,000個つきいそ事業

災害により土砂等が流入した海域に、割栗石やコンクリート製平板礁を投入し、漁場造成
を行う。

〇

〇

〇

〇

観光産業課

26 割栗石（自然石）3,129㎥（差木地）

漁村地域防災力強化改修事業

漁業協同組合が所有する共同利用施設の耐震診断を実施し、施設の耐震化を図り、災害時の避難場所等として利用する。

〇

〇

観光産業課

37

施設の耐震診断と耐震化工事を実施（泉津荷捌施設施設、岡田畜養施設、野増倉庫施設、波浮畜養施設他）

弘法浜遊泳場災害復旧事業

弘法浜及び隣接する湯の浜に流入した土砂の撤去等整備を実施

○

○

観光産業課

11

湯の浜を中心に土砂の撤去等整備を実施
27年度施工分については、７月に完了済み

大島町観光プール（仮称）整備事業

弘法浜プールに代わる、新たなプールを建設する。

〇

〇

観光産業課

357

平成２８年３月末完了予定、28年度夏季から運用※外溝等の追加工事あり

伊豆大島復興宣伝プロジェクト

世田谷区商店街連合会の協力を得て、世田谷区の商店街において『元気です伊豆大島！！感謝と復興』を掲げて復興宣伝プロジェクトを展開する。

〇

〇

観光産業課

・平成27年度6月伊豆大島復興宣伝プロジェクト第1期「世田谷区地域連携バージョン」 平成27年6月１日～30日
21 ・平成27年度1月伊豆大島復興宣伝プロジェクト第2期「世田谷区全域バージョン」
平成28年1月15日～2月15日
・平成28年伊豆大島復興宣伝プロジェクト 平成28年2月1日～3月21日

2016アジア自転車競技選手権日本大会開催

2016年1月アジア自転車競技選手権日本大会のロードレースを大島町西海岸コースにおいて開催する。土砂災害からの「復興」の一環として本大会を通じ、全国のサイクリストを受け入れる「自転車の聖地」の発信を目指す。

○

〇

観光産業課

・実行委員会の開催（３回 ４月、11月、３月）
70 ・平成28年１月19日～24日 大会開催
（詳細は別紙参照）

岡田港船客待合所施設整備事業

岡田港船客待合所施設整備に合わせ整備される大島町交流施設を中心に、観光客に島の魅力を伝える環境づくりを行う。

政策推進課

135 事業執行に向けて必要な予算要求を行う。

②農業の早期再建と振興
農地等災害復旧事業③水産業の早期再建と振興

産
業
・
観
光
復
興
支
援

④観光振興の推進○○①台風26号に伴う豪雨災害の検証と地域防災計画の改訂

防
災
ま
ち
づ
く
り
の
強
化

第三者調査委員会の設置

今後の防災対策の強化に向けて、今回の災害の対応状況などを第三者により公正中立かつ客観的な立場から調査・分析を行う。

〇

地域防災計画の策定

土砂災害防止法に基づく区域指定により、風水害編の見直しを行い、各災害を踏まえた地域防災計画の策定を行う。

○

老朽化の著しい岡田中継所の基地局設備について、平成27年度に旧スプリアス規格の無線機器に更新し、システムの安定化を図る。役場内操作卓についても、老朽化が著しいた
め、アナログ・デジタル兼用による設備の更新を行う。

〇

防災対策室

59

22

土砂災害復興推進室

〇

防災対策室

-

準備会１回+委員会５回開催
・準備会：10月３日 実施済・委員会 第１回：10月17日、第２回：11月21日、第３回：12月25日、第４回：１月20日、第５回：２月29日 実施済・報告会（島内）：３月15日 実施済

土砂法による区域指定の結果を踏まえ、地域防災計画「風水害編」の改訂に向けた検討に着手し、早期の見直しを実施する。

②災害情報の連絡体制の再構築
防災行政無線設備等更新事業

・防災行政無線岡田中継所：11月25日工事完了
・役場内防災行政無線操作卓：10月１日工事完了③災害対応力の強化
消防無線デジタル化

情報伝達機能を強化するため、消防無線のデジタル化を行う。

〇

〇

消防本部

大島公園、勤労福祉会館他で実施予定
411 契約金額：376,920千円 工期：３月23日まで
契約変更 407,160千円 内容は島内各地区消防詰所（９ヶ所）に可搬型移動局無線装置の設置（12月補正△163 ）

大島町土砂災害避難行動計画（暫定版）について、土砂災害防止法に基づく区域指定を受けた後、本計画を見直し確定版の計画を策定する。

〇

〇

防災対策室

4月28日の基礎調査結果の公表を受け、暫定版であった土砂災害避難計画及びハザードマップの見直しを実施
24 ・ハザードマップ：10月１日発行の広報おおしまにて全世帯へ配布
・避難計画：11月27日以降、関係機関へ配布及び大島町ホームページへ掲載④島内避難体制の再構築
避難計画の策定

3

実施期間
復興の柱

主な施策

H27予算

事業概要

担当課
H26

H27

H28

〇

〇

○

（百万円）

H29～

平成27年度の進捗状況及び今後の見込み（件数、金額、作業内容等）⑤避難施設の強化等

防
災
ま
ち
づ
く
り
の
強
化

避難所の整備

津波あるいは土石流など災害からの避難に関し、既存の避難所では安全が確保できない地区について、より安全性が確保できる場所へ、さらに強固な構造とした新たな避難所の建設整備を行う。

庁舎センター系統空調設備更新

開発総合センター1階から3階までの空調機、室内外機の更新を行う。

「防災の手引」の作成

住民等に分かりやすい、地震・津波・火山噴火・風水害等の災害に対応する「防災の手引」
を作成し、日頃から防災意識の向上を図る。

〇

○

〇

追悼式の開催犠牲者の冥福を祈るとともに、災害に強い、安心して住み続けられる町の復興をめざし、またその教訓を後世に語り継ぐため追悼式等を行う。

〇

〇

〇

災害記録誌作成

平成25年台風26号による大島町土砂災害の災害記録誌を作成し、後世に残し、今後の防災に対する教訓・災害対応への一助とする。

〇〇

社会科副読本改訂事業

平成26年度社会科副読本改訂委員会を開催し、台風26号災害を掲載した副読本を平成
27年度に配布する。

〇

防災対策室

・野増地区及び間伏地区について、新たな避難所建設のための用地を取得したが、両地域とも土砂災害警戒区域内にあるため、当初の建物構造の見直しが必要な状況
100 ・基本設計の変更（平成27年５月7日～7月31日）、地質調査（平成27年９月18日～11月10日）、実施設計（平成27年９月24日～
11月27日）を実施
・工事 １月～（27年度、28年度の２ヵ年で実施）

教育文化課

12

防災対策室

-

平成27年４月改修工事 ６月末工事終了
工事請負費12,884,940円

平成27年４月に「防災の手引」（地震・津波編）及び「津波避難マップ」を作成
今後、風水害編及び火山噴火編について、順次作成に着手する。

⑥災害教訓の伝承と地域防災力の向上

〇

〇

4

〇

平成27年10月16日 大島町開発総合センターにて追悼式を開催
4 ・参列者：町関係者、支庁関係者、ご遺族、島内来賓者、地元選出議員、一般参列者
・参列者数 438人（報道除く）

総務課

防災対策室

-

当時の資料を整理していく。また、今後、内容や構成についての検討を庁内にて協議することとする。

教育文化課

-

小学校３年生、４年生へ改訂版を配布済

３． 元町地区の復興まちづくりの進捗状況について（１）

大金沢流域隣接等町道整備事業① これまでの検討経過
年 月

平成 26 年

実施事項
10 月
11 月

12 月

平成 27 年

②今後のスケジュール※ 現時点での想定スケジュールであり、今後変更となることがあります。
・平成 27 年度
年度内予定箇所の用地取得

１月

・道路幅員等の検討（丸塚橋～湯の浜橋）
・町道概略設計の着手（丸塚橋～湯の浜橋）

・平成 28 年度

・地権者個別ヒアリングの実施
・元町地区復興まちづくり計画検討進捗報告会開催（11 月 14 日
町道整備にかかる進捗について説明）
・堆積工～丸塚橋までの整備方針の検討（右岸に歩行者専用道として整備）

用地取得、擁壁工事

元町地区の道路や公園等整備の検討状況（平成 28 年 3 月現在）

・路線測量の実施（丸塚橋～湯の浜橋）
・地権者個別ヒアリングの実施
・町道計画線の決定
・大金沢流路にかかる土地の境界立会及び町道に関する地権者説
明の実施

大島町作成

大金沢流路沿川町道新設整備（平成 26 年度設計、平成 27 年度～用地買収）
歩行者専用道路新設整備（平成 26 年度設計）

・大金沢流路の境界位置と町道の位置を示す杭の設置（２月中旬頃まで）
・神達、丸塚一帯の現況測量（３月末頃まで）
・町道詳細設計の着手（丸塚橋～湯の浜橋 ３月末完了）
・歩行者専用道路の概略設計の着手（堆積工～丸塚橋 右岸側）
・メモリアル公園を連絡する道路ネットワークの検討（幅員５ｍの道路新設と木伐大道の改良の方向性を確認）

２月

・町道概略及び詳細設計の着手（堆積工～丸塚橋 左岸側）

３月

・町道詳細設計完了（堆積工～湯の浜橋 右岸・左岸）
・木伐大道概略設計の着手（堆積工～御神火スカイライン）

５月

・大金沢流路及び町道にかかる物件調査説明
・町道にかかる地域森林計画区域、保安林等の確認

６月

・町道整備スケジュールの検討に着手

７月

・町道残地の整備方針の検討に着手

８月

・堆積工から丸塚橋区間の用地測量区域の検討

９月

・木伐大道詳細設計完了

10 月

・土地の買収価格の決定

11 月

・地権者ヒアリング
・土地売買契約開始
・町道残地の整備方針の検討

木伐大道改良整備（平成 27 年度設計）

メモリアル公園（平成 27 年度基本設計及び都市計画決定）

5

（２）

メモリアル公園整備事業①これまでの検討経過
年 月
平成 26 年

平成 27 年

②メモリアル公園検討分科会の開催経過
大島町メモリアル公園の整備に向けて、広く町民の意見や考えをいただき、公園の計画の参考にすることを目的とした「大島町メモリアル公園検討分科会」を設置しました。
7 月から 12 月までの間に計 4 回開催し、町民の方から様々なご意見をいただきました。

実施事項
10 月

・公園整備に向けた進め方等の検討
・公園基本計画の作成に着手

11 月

・元町地区復興まちづくり計画検討進捗報告会開催（11 月 14 日
公園の検討と進め方等について説明）
・東京都との協議
・公園区域の考え方について

12 月

・公園区域の概ねの範囲の検討・案の作成

1月

・神達、丸塚一帯の現況測量（3 月末まで）
・東京都との協議
・地権者個別ヒアリング実施

2月

・島外地権者説明会開催（2 月 8 日 於：島嶼会館）
・環境省との協議

3月

・東京都との協議
・島外地権者説明会開催（3 月 14 日 於：都庁第一庁舎）
・公園区域の原案作成
・公園基本計画作成

4月

・公園基本設計プロポーザル実施

5月

・公園基本設計委託業者決定・基本設計着手

6月

・東京都都市計画審議会への予定案件事前提案概要提出

7月

・第 1 回公園検討ワークショップ開催（7 月 9 日 参加人数 49 人）
・小・中・高校生への公園アンケート実施（8 校 670 人から回答）

8月

・第 2 回公園検討ワークショップ開催（8 月 5 日 参加人数 30 人）
・東京都都市計画審議会への予定案件提出

9月

・第 3 回公園検討ワークショップ開催（9 月 10 日 参加人数 26 人）

10 月

・議員ワークショップ開催（10 月 9 日）

◆検討分科会のテーマ
検討分科会
第１回
7月9日

第２回
8月5日

平成 28 年

・第 4 回公園検討ワークショップ開催（12 月 2 日参加人数 15 人）

12 月

・都市計画案の公告・縦覧・意見書受付

2月

・第 212 回東京都都市計画審議会で都市計画決定を議決（2 月 5日 議題 7274 号）

3月

・基本設計完成
・都市計画決定・告示（3 月 7 日）

（30 名）①災害の記憶・大島町の魅力など「復興」「振興」に関すること（島全体）②メモリアル公園としてどのような公園がよいか③どんな風に公園を使いたいか①プランへの意見②管理運営についての意見③その他（公園の名前など）

第３回
9 月 10 日 （26 名）公園敷地内の各区域について①鎮魂・祈りの場②多目的広場・遊びの場
③交流の場

第４回
12 月 2 日 （15 名）公園の計画案について確認①防災教育機能②地域振興機能③環境・景観形成機能④レクリエーション機能⑤その他③今後のスケジュール※ 現時点での想定スケジュールであり、今後変更となることがあります。
・平成 28 年度
事業認可申請実施設計・用地取得
・平成 29 年度
用地取得・整備工事
・平成 30 年度～平成 32 年度
整備工事（平成 33 年度開園予定

・用地測量実施（10 月～2 月）

11 月（49 名）

テーマ6

7

平成２８年３月
大島支庁土木課

平成２7年度以降大島土砂災害対策事業実施箇所図及び実施工事内容
平成２7年度以降工事実施箇所

短期対策工事実施内容○ 山腹工対象範囲全域において、表層土砂の流出を仮止めし、早期の植生回復にもつながる『航空実播工』を実施した。
○ 山腹工の実施にあたり、、土質の脆い箇所では『鉄筋挿入工』、傾斜の緩い箇所では『鋼製柵工』を行う。

山腹工本川（中長期対策）： H26年度施工
短期対策： H27年度施工

山腹工左支川山腹工（H26〜28）（斜面安定化工）（鋼製柵工）

構造概略図： H28年度施工

（その１）
中長期対策

： H29年度以降

（その２）

（その２）

■大金沢山腹工左支川のスケジュール（その３）

平成26年度 平成27年度
山腹工右支川（中長期対策）

（その２）

詳細設計

（その３）

土地評価

用地測量

（その４）

用地買収
工事

（その５）

導流堤工（H26〜28）
３号砂防堰堤平成28年度■大金沢導流堤工事のスケジュール
平成25年度

大金沢下流導流堤H27.11

中流導流堤

平成26年度

平成27年度

詳細設計

平成28年度

土地評価

用地測量
用地買収

２号砂防堰堤

支川堆積工

支川導流堤工事

１号砂防堰堤
下流導流堤工事
中流導流堤工事

【参考】

下流導流堤

大金沢流路工■流路工事のスケジュール
平成26年度 平成27年度 平成28年度以降
詳細設計
大金沢本川堆積工
本川堆積工

用地測量
用地買収
工事

8

土地評価

丸塚橋

大金砂橋

湯の浜橋

元町橋下流

大
金
砂
橋

丸
塚
橋

元
町
橋
松
原
橋

湯
の
浜
橋

第三工区

第四工区

第二工区

第一工区
条件付（平成３３年度以降）○流路工の管理用通路整備に伴い、各橋梁の掛替が必要となる。橋梁の掛替に際しては、関係部署との協議を十分に行う。
○用地の取得状況により、上流側からの工事着手が発生することが予想される。土石流を安全に流下させるために、既設流路工との仮設検討を十分に行う必要がある。
元町橋下流

大金砂橋下流9

元町地区復興まちづくり計画と丸塚・神達エリアの土地利用の方向性●元町港

大金沢流路沿川町道新設整備●大金沢砂防堰堤

歩行者専用道路新設整備●大島町役場・開発総合センター●つばき小学校●大金沢堆積工●元町漁港

メモリアル公園●弘法浜●大島町観光プール●火山博物館

文教・福祉ゾーン

産業振興ゾーン

丸塚・神達エリア土地利用の方向性

10

木伐大道改良整備