大島町復興計画後期復興事業一覧
復興の柱

主な施策

事業概要

実施年度
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

事業内容

事業所管課

①被災者への資金等の支援
被災者のご家族及びご遺族の方々に弔慰金を支給します。支給対象の方- 全てが受理されるまで実施します。
（未申請者１名、令和２年度までに手続き終了予定）

災害弔慰金の支給災害により死亡（又は行方不明）の方の遺○族へ弔慰金を支給します。

遺児生活支援事業

被災者の生活再建状況に応じて、支援が災害によって世帯の経済状況に影響の出た被災世帯の児童・生徒に対し、必要な被災者に生活資金の支援を行いま ○ ○ ○ ○福祉けんこう課
引き続き、就学資金や進学資金等を支援します。
す。

--福祉けんこう課②住宅再建の支援

被災者生
活再建支援

被災者生活再建支援金（加算支援金）に加えて、町事業として、住宅再建（補修、建○ △ △ △ 基盤整備を必要とする被災住宅に対して、住宅再建支援を進めます。
設・購入）のために必要な経費を支援します。

福祉けんこう課

生活支援相談の実施

社会福祉協議会の生活支援相談員を中
被災者の見守り体制を継続するとともに、必要なときに必要とするサービス心とした「被災者生活支援連絡会」の総合 ○ ○ ○ ○やケアを提供します。
的相談体制による支援を図ります。

福祉けんこう課

医療費一部負担金の減免

災害により直接負傷した被災者に対する治療費の一部を大島町で負担します。

被災者支援対策事業費補助金

災害により負傷した被災者の治療に要す
災害により負傷した被災者の治療に要する交通費を補助します。また、ご遺福祉けんこう課
る交通費や、ご遺族の方に対し、お墓参り ○ ○ ○ ○族になった方に対し、お墓参り等に要する経費を補助します。
等に要する経費を補助します。

大島町住宅再建支援補助金③多様なサービスの提供○ ○ ○ ○

災害により直接負傷した被災者に対する治療費の一部負担金を減免し、生活再建に支障をきたさぬよう支援します。

住民課④情報提供と相談体制の確立

司法書士無料法律相談
電話による無料法律相談

東京司法書士会、第二東京弁護士会によ東京司法書士会、第二東京弁護士会による無料法律相談を実施し、ご遺族 福祉けんこう課○ ○ ○ ○
る無料法律相談を実施します。の方や行方不明者ご家族の方々の相談窓口を開設します。
政策推進課

1

2復興の柱地域
基盤・イン
フラの復
旧

主な施策

事業概要

実施年度
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

事業内容

事業所管課

①地域基盤の整備

元町地区雨水排水処理整備事業

元町地区内町道の排水構造物及び排水能力を調査し、大島支庁とも連携のうえ、排水整備計画を策定します。

元町地区雨水排水処理事業を東京都との連携により役割分担を明確にし、計画を着実に実施します。
○ ○ ○ ○

建設課
・大島高校地区、つばき小学校地区、御神火温泉地区の雨水排水処理整備を実施していきます。

①島内企業の早期再建と商工業の振興
平成２５年台風２６号により被災した大島
町の中小企業に対する災害復旧資金融資
被害を受けた中小企業が早期復旧を果たせるよう、営業再開や経営安定に○ ○ ○ ○の利子補給を実施し、負担軽減を行いま必要な資金に対して利子補給等により負担軽減を図ります。
す。

産業課

農産物の地産地消の拡大

ぶらっとハウスなど直売所を活用するととぶらっとハウスにおいて特売品セールを実施し、大島産農産物をＰＲして地もに、農業と商工業、観光との連携を強化○ ○ ○ ○ 産地消を目指します。また、島外に伊豆大島産農産物を出展することで知して流通拡大を図り、地産地消を促進しま名度の向上、販売促進を目指します。
す。

産業課

農業の担い手の育成

各種農業団体等との連携により、営農希引き続き新規就農研修センターにおいて研修生を受け入れ、営農に向け２望者への技術指導の実施や島外からの○ ○ ○ ○ 年間の現役農家による栽培実地研修及び有識者による座学研修をカリキュ
新規就農者の受け入れ態勢の整備など担ラムに沿って実施していきます。
い手の育成を行います。

産業課

農業の６次産業化の推進

各種農業団体等との連携により、希望者へ６次産業化への整備などの推進を行います。

産業課

中小企業再建に対する金融支援②農業の早期再建と振興

産
業
・
観光
復興
支
援

○ ○ ○ ○

６次産業化への施設整備等の事業推進を図り、大島産農産物の知名度の向上、販売促進を目指します。

主な施策

復興の柱

事業概要

実施年度
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

事業内容

事業所管課

③水産業の早期再建と振興

産業
・
観光
復興
支
援

漁場災害復旧事業

平成２５年台風２６号により被災した元町
大量の流木等が流れ込んだ元町弘法浜、前浜地域を、元の好漁場に戻す
前浜周辺漁場の流木の撤去作業を行いま ○ ○ ○ ○ため、漁場内にある流木等を撤去し漁場の復旧を図ります。
す。

産業課

漁業振興のための助成事業

平成２５年台風２６号で被害の大きかった元町地区において稚貝放流事業における上乗せ補助を行います。

○ ○ ○ ○

東京都より購入する稚貝（アワビ、トコブシ、サザエ）への上乗せ助成をします。

産業課

つきいそ事業平成２５年台風２６号で被害を受けた海域の漁場造成を形成します。

-

災害により土砂等が流入した海域に割栗石やコンクリート製平板礁を投入し漁場造成を引き続き実施します。

産業課

水産加工技術の向上と地産地消の拡
大水産加工技術の向上支援、伊豆大島漁協加工部等の活用による魚介類や水産加工
伊豆大島漁業協同組合加工部を支援し生産力強化や販路拡大等促進しま○ ○ ○ ○
品の流通拡大などを進め、地産地消を促す。海市場の人気加工品の生産力強化を行い地産地消を促進します。
進します。

産業課

水産業の担い手の育成講習会や研修会などを実施し意識向上を図るとともに、新規就業者のための技術指新規就業者のための受け入れ態勢の構築に務め、水産業の担い手の育成○ ○ ○ ○
導や受け入れ態勢の整備など、水産業のを行います。
担い手の育成を行います。

産業課

水産業の６次産業化の推進

水産加工技術の向上支援、伊豆大島漁協
伊豆大島漁業協同組合加工部を支援し、生産力強化や販路拡大等促進し加工部等の活用による魚介類や水産加工○ ○ ○ ○ ます。海市場の人気加工品の生産力強化を行い地産地消及び地産他消を品の流通拡大などを進め、地産地消を促促進します。
進します。

産業課

○ ○-3

4

復興の柱

主な施策

事業概要

実施年度
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

事業内容

事業所管課

④観光振興の推進

既存の観光イベントを継続的に実施して行く事により、イベントでの集客力を高め、年間を通しての安定的な集客に繋げていきます。
また、新規イベントの創出や、イベントに新たな取り組みを持たせ、大島らしいイベントを創出し、大島の魅力を幅広く発信していきます。
さらには、観光客のニーズに応えるため、主要観光施設・観光関係団体と連携し受け入れ態勢を強化していきます。

既存の観光イベントを継続して行い、定期的な集客に努めると共に、大島らしいイベントを作り上げる為、見直し改善を行い、既存資源の活用と改善による観光客の 新規客の誘致を促進します。
○ ○ ○ ○
誘致推進
また、増加傾向にあるサイクリストや登山【主要事業（予定含む）】
客などに対応するため、新たなニーズに合・伊豆大島御神火ライド大会開催（自転車イベント）
わせた施設整備や改善への支援を行いま・伊豆大島ジオパークマラソン大会
す。
・伊豆大島トライアスロン大会
・伊豆大島マラソン大会
・カメリアマラソン大会
産業・観光
復興支援

認知度の高い有名観光スポットの保全保
有名観光スポットの保全・保護を進めると共に、有効的な活用方法を検討・観光資源の保全・保護及び掘り起こしと 護活動と、イベント等への活用方法を検討推進していきます。
○ ○ ○ ○
活用
すると共に、新たな観光スポットの掘り起
また、ガイドブック等に載っていない新たなスポットの掘り起こしを行い、整こしを行い整備・活用します。
備・活用を進めて行きます。

大島の魅力の創出と情報発信の継続

移住希望者への支援

既存の情報発信ツールを継続して活用すると共に、復興中期で作成した大島町ＰＲ映像を最大限活用し、「文字」で伝える情報と併せて、新たに「音」や「映像」でしか伝わらない大島の魅力を発信していきます。
また、時代に合わせたリアルタイムでの情報発信を行っていくため、既存のパンフレット等の見直しを随時図りながらＳＮＳツールやインターネットを活用し、多種多様な情報発信を進めていきます。

既存の情報発信ツールの継続的な活用と、新たに時代に合わせた情報発信力の○ ○ ○ ○
強化を進め、リアルタイムで観光客のニーズに合わせた情報発信を行って行きます。
【主要事業（予定含む）】
・各種メディア（テレビ等）を活用したＰＲ事業
・新規観光パンフレットの作製及び既存パンフレットの見直し
・ＳＮＳ及びインターネットツールの活用（ＹｏｕＴｕｂｅ広告活用等）
・伊豆大島観光特派員事業（ポイント制度）

移住希望者に必要な情報提供や支援を、各種関係団体と連携して行います。

島暮らし体験等や空き家・空き店舗等の活用について情報提供し島外でPR○ ○ ○ ○ して、地域金融機関や商工会と連携し創業支援や地域の雇用状況の情報提供を行います。

観光課

観光課

観光課

政策推進課

復興の柱

主な施策

事業概要

実施年度
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

事業内容

事業所管課

①地域防災計画の改訂
法律の改正やガイドライン・手引きの修正など、国や都の動向に即した改訂を適宜実施していきます。

○ ○ ○ ○

地域防災計画は平成28年度に火山編を除き全面改訂を実施し、平成29年度に伊豆大島火山避難計画の策定に伴い火山編の改訂を行いました。
今後は、法律の改正やガイドライン・手引きの修正など、国や都の動向を加味した上で改訂の時期を検討し、適宜実施していきます。

防災対策室

新たな防災情報伝達ツール導入の検討と防災行政無線のデジタル化を実施していきます。

高齢化の進む中、より防災情報を認識しやすい防災情報伝達ツール導入の検討を行っていきます。
また、現在使用しているアナログ方式の防災行政無線機器の製造が順次○ ○ ○ ○中止されることから、デジタル化の更新を計画的に実施します。
令和２年度についてはデジタル化に伴う伝搬調査を行い、今後の整備計画を策定します。

防災対策室

職員の防災対応力向上のため、職員を対職員の防災対応力向上のためには職員を対象とした各種防災訓練の実施
職員対象の図上訓練や研修等の実施 象とした図上訓練や研修等を継続していき ○ ○ ○ ○ や防災研修の企画・開催の継続的な実施が必要です。このため、島外におます。
ける防災研修等への積極的な参加を含め継続的に実施していきます。

防災対策室

防災対策室では、職員の防災対応力向上のため、職員研修を実施しています。この中で、災害発生前の事前対応から発災時の初動・応急対応・復旧期の対応について適宜行っていますが、発災時の初動では時間的余裕もな○ ○ ○ ○
く、また人事異動等もあることから、担当部署における実務的な各種防災対応マニュアルの必要性について協議・検討し、適宜マニュアルの作成や作成支援を図っていきます。

防災対策室

毎年全国で大規模な災害が多く発生しいる中、災害が発生するたびに指針過去の避難の実態や訓練等での課題を検やガイドラインの見直し等が行われます。町ではこれらの見直しを反映する
証し、より適切な避難が行えるよう避難計 ○ ○ ○ ○とともに、これまでの避難の実態や訓練等での課題を検証し、より適切な避画や防災マップ等の改訂に努めます。
難が行えるよう避難計画や防災マップ等の改訂に努めます。

防災対策室

災害ごとの特性等にあわせた避難施設の適正配置を継続して検討していく災害ごとの特性等にあわせた避難施設の○ ○ ○ ○ とともに、避難施設の利便性の向上についても協議・検討し、適宜実施して適正配置を継続して検討していきます。
いきます。

防災対策室

地域防災計画の改訂②災害情報の連絡体制の再構築

町民への情報伝達方法の改善

防災
まちづくりの強化③防災対応力の強化

訓練や研修などを通じて、庁内各部署に各種災害対応マニュアルの作成・作成
おける災害対応マニュアルの必要性を検支援討し、作成や作成支援を図っていきます。

④島内避難体制の再構築

災害危険や状況の変化に対応した避難計画や防災マップ等の改訂⑤避難施設の強化等

避難施設の強化・利便性の向上

5

6

主な施策

復興の柱

事業概要

実施年度
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

事業内容

事業所管課

⑥災害訓練の伝承と地域防災力の向上

防災
まちづくりの強化

元町
地区の復興
まちづくり
計画

災害教訓の伝承

大島でこれまで発生した災害について、風大島でこれまで発生した災害について、防災・教育関係機関やジオパーク化させることなく教訓等の伝承をしていき ○ ○ ○ ○ 推進委員会事務局などと連携しながら、風化させることなく教訓等の伝承にます。
努めます。

防災対策室

自主防災組織の強化

町の自主防災組織は1986年の噴火後に行政主体で結成されており、町の訓練以外の活動はほとんどされていないのが現状です。町では共助による自主防災組織の防災力の向上と活動の活○ ○ ○ ○ 防災力向上を目的とし、自主防災組織を活性化させるためのこれまでの防性化に努めていきます。
災連絡会を通じた防災知識の普及に努めつつ、活性化に寄与する新たな仕組みづくりを協議・検討していきます。

防災対策室

防災訓練や防災学習会の開催

町全体の地域防災力の向上のため、防災・教育関係機関やジオパーク推防災訓練や防災学習会等を継続して実施○ ○ ○ ○ 進委員会事務局などと連携しながら、防災訓練や防災学習会等を継続してしていきます。
実施していきます。

防災対策室

追悼式の開催

平成２５年１０月に発生し、大島町に未曾有の被害をもたらした台風２６号による犠牲者を追悼する式典を開催します。

○ ○ ○ ○

犠牲者の冥福を祈るとともに、災害に強い、安心して住み続けられる町の復
福祉けんこう課
興をめざし、またその教訓を後世に語り継いでいきます。

令和２年度予定工事◆件名「大金沢２号線道路改良舗装工事」
丸塚橋～大金砂橋 Ｌ＝１５０ｍ◆件名「大金沢４号線道路改良工事に伴う歩道設置工事」
令和元年度継続～木伐大道 Ｌ＝２００ｍ◆件名「木伐大道線道路改良舗装工事」
令和元年度継続～元村三原山線 Ｌ＝２００ｍ

流域隣接等町道整備事業

メモリアル公園から弘法浜までの区間における、多目的施設等の復興施設と生活空
令和２年度以降（後期）施工予定規模
間をつなぐための生活道路ネットワークを◆大金沢１号線（湯の浜橋～丸塚橋 右岸） Ｌ＝480ｍ
継続整備するとともに、新たに防災広場等○ ○ ○ ○
(計画路線延長589m)の防災空間・修景空間を同時に整備し、元◆大金沢２号線（湯の浜橋～丸塚橋 左岸） Ｌ＝430ｍ
町地区復興まちづくりの基盤施設として整(計画路線延長589m
備することで、被災土地の利便性の向上◆大金沢３号線（丸塚橋～木伐大道 右岸） Ｌ＝377ｍを図り、今後の土地利用を推進します。
（計画路線延長377ｍ）◆大金沢４号線（丸塚橋～木伐大道 左岸） Ｌ＝200ｍ（歩道のみ）（計画路線延長410ｍ）◆木伐大道線
Ｌ＝200ｍ(計画路線延長400ｍ）
◆防災広場
2箇所
（計画規模2箇所）

建設課

復興の柱

元町地
区の復
興
まちづくり
計画

主な施策

事業概要

実施年度
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

事業内容

事業所管課

災害の記憶を伝承すると共に、未来への財産となる公園を創造するため、「鎮魂・祈りの場」、「学びと伝承の場」、「憩いと交流の場」、「自然文化の場」の４つのゾーンに分け、それぞれにテーマを持たせた公園を創ります。
開園については令和３年度を目標とし、現在各エリアの整備を進めています。
※総事業面積は６．７ｈａ

土砂災害
復興推進室

メモリアル公園整備事業

災害の多くの犠牲者に思いを馳せ、みんなが集まり、教訓継承と未来に向かう地域○
活力の源となる空間として、地域拠点づくり公園を整備します。

神達・丸塚地区土地利用計画

神達・丸塚周辺の公共利用及び、民間誘致等を含めた検討を行い、住民の教育、福祉及び産業の振興を図ることのできる土地利用の計画を進めます。

○ ○ ○ ○

神達・丸塚周辺に大島町メモリアル公園、大島町立元町保育園、大島町複合公共施設、大島町地域振興センター整備計画の建設計画に伴い、利用者の利便性を考慮し、島民も観光客も気軽に立寄れる交通体系を確保するため、関係機関と連携した検討を推進していきます。

土砂災害
復興推進室

産業振興センター整備事業

大島町の産業振興、地域振興の核となる場所とします。また、観光拠点となる火山博物館、隣接するエリアと連携し、多くの住民と観光客が集い、交流する場とします。

○ ○ ○ ○

平成３０年度に立ち上げた検討協議会を中心に、商工福祉館・インキュベーション施設に隣接した賑わい創出施設として大島町産業振興センターを建設するため、商工業・農業・水産業と連携・調整しながら、運営手法を含めた検討をして計画を策定し、産業振興の活性化を図ります。

産業課

元町保育園建設事業

災害以前から基本構想にも掲げられ、老朽化による建替えとして計画をしていまし
たが、災害により事業が先送りされたこともあり、復興の位置づけとして整備を行います。整備内容としては、大島町の子育て ○ ○応援拠点として位置づけ、病児・病後児保育などの新たなサービスの実施に向け、施設内容を充実させ、ニーズに応えた新保育園として整備します。

---

建設事業規模縮小により、２階建てを１階建てに変更します。
・令和元年度 実施設計
・令和３年３月着工～令和４年３月竣工- ・令和４年度より事業開始予定です。
敷地面積 ： ９，０５６㎡
延床面積 ： １，２４５㎡
平屋建て ＲＣ構造

福祉けんこう課

78

復興の柱

主な施策

事業概要（仮称）全天候型多目的広場事業

事業内容

事業所管課

●平成２８年度 概略設計 平成２８年１２月８日～平成２９年３月２７日●平成２９年度 地質調査 平成２９年７月７日～９月２９日●平成２９年度実施設計 平成２９年４月２７日から平成３０年３月２７日●平成３０年度１１月造成工事契約 平成３１年４月に完了します。
●平成３１年３月に建設工事契約 令和２年３月に設計変更契約を行い、工期を令和２年９月３０日に変更し現在施工中です。
●令和元年１２月１０日に追加工事（その２）を契約（工期令和２年９月３０日）現在施工中です。
●令和２年度事業費６４０，０１６千円- ●全体事業費 １，４９７，３８９千円（以下施設内容）
地下１階、地上２階立てRC造
延床面積：２，０８３．２１㎡
地下１階（面積２５４．１６㎡）・・・駐車場
1階部分（面積９６３．２４㎡）･･･図書館
2階部分（面積８４１．２０㎡）･･･教育委員会・子ども家庭支援センター等
屋上部分（面積２４．６１㎡）
その他、外構工事にて駐車場整備及び駐輪場建設
敷地面積９,２０２．３㎡

教育文化課

元町丸塚地区に建設予定である複合公共元町地区に建設している大島町複合公共施設及び建設予定の新元町保育施設・新元町保育園（仮称）との連携性及園との連携性とスポーツ振興の観点等から、大島町屋内運動場施設建設
びスポーツ振興の観点等から全天候型屋○ ○ ○ ○ 検討委員会の答申を受け、隣接する産業振興センター整備を踏まえ今後は内運動施設を建設し更なる発展を図るとと全天候型の多目的広場として現在検討中です。
もに地域振興に寄与する施設機能を加え今後については、整備手法等関係機関も含めて調整していきます。
整備を推進します。

教育文化課

元町丸塚地区に、老朽化等により建設について検討を進めていた図書館と分散し大島町複合公共施設（仮称）建設事業ていた教育・福祉関係機関を集約した複合公共施設を建設します。
元町地
区の復興まちづくり計画

実施年度
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

○--

【流路工】
令和2年度完成に向け、町役場と連携して工事を行っていきます。
・流路最下流部の６５mの区間は改修工事が完了しました。
・元町橋上流から大金砂橋の１６０mの区間は改修工事が完了しました。
地域基盤・インフラの復旧の方針

大金沢流路の改修や、砂防堰堤の整備な○ ○ ○ ○
ど、土砂災害対策を継続して実施します。
【中長期対策】
砂防堰堤３基の工事を計画的に行っていきます。
・１号堰堤 ⇒平成３０年度より工事中です。
・２号堰堤 ⇒令和２年度より工事予定です。
・３号堰堤 ⇒調査・設計中です。

大島支庁
土木課