中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）

更新日：2022年3月30日【2021年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況※６

土壌等（不燃物）

場内の一部（集約予定あり）

前田・奥村・鴻池ＪＶ

27,000㎥

2021年3月～10月

7:30～18:00（15台程度が1日2回）

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ4,300㎥

2022年1月～2月

7:30～18:00
輸送完了（15台程度が1日1～2回）

21-02 小宮中屋敷仮置場

土壌等（不燃物）

場内の一部（集約予定あり）

前田・奥村・鴻池ＪＶ41,300㎥

2021年3月～2022年3月7:50～18:00（15台程度が1日1～2回）

21-03 蕨平３仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ3,800㎥

2021年3月～4月

7:30～18:00
輸送完了（18台程度が1日1～2回）

21-04 比曽１仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

鹿島・東急・飛島
ＪＶ

5,900㎥

2021年4月～6月

7:50～18:00（20台程度が1日2回）

輸送完了

21-05 飯樋町４仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ2,200㎥

2021年5月

8:00～18:00（15台程度が1日2回）

輸送完了

21-06 比曽４仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

鹿島・東急・飛島
ＪＶ

28,100㎥

2021年5月～10月

7:50～18:00（20台程度が1日2回）

輸送完了

21-07 前田４仮仮置場

土壌等（不燃物）場内の全てを予定（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ

27,000㎥

2021年6月～2022年4月

7:50～18:00
輸送完了予定（18台程度が1日1～2回）

21-08 比曽３仮仮置場

土壌等（不燃物）場内の全てを予定（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ

22,000㎥

2021年8月～2022年4月

8:00～18:00
輸送完了予定（15台程度が1日1～2回）

21-01 長泥２仮置場

1/3

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）

更新日：2022年3月30日【2021年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況※６21-09 関沢２仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

鹿島・東急・飛島
ＪＶ

17,300㎥

2021年10月～2022年2月

7:50～18:00（20台程度が1日2回）

21-10 長泥農水仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ9,400㎥

2021年11月～2022年1月

7:30～18:00
輸送完了（16台程度が1日1～2回）

21-11 関根・松塚２仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ8,400㎥

2021年11月～2022年1月

7:50～18:00（15台程度が1日2回）

輸送完了

21-12 伊丹沢４仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ7,100㎥

2021年12月～2022年3月

7:50～18:00（15台程度が1日2回）

輸送完了

21-13 伊丹沢２仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ5,700㎥

2022年1月～3月

8:00～18:00（15台程度が1日2回）

輸送完了

21-14 関沢１仮仮置場

土壌等（不燃物）場内の一部を予定（集約予定なし）

鹿島・東急・飛島
ＪＶ

12,000㎥

2022年1月～4月

7:50～18:00（20台程度が1日2回）

21-15 蕨平５仮仮置場

土壌等（不燃物）場内の全てを予定（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ9,300㎥

2022年1月～4月

7:30～18:00
輸送完了予定（18台程度が1日1～2回）

21-16 蕨平仮設焼却施設

廃棄物（焼却灰）

場内の全て（集約予定なし）

西松・フジタ ＪＶ

200㎥

2022年1月～2月

8:00～18:00（6台程度が1日1～2回）

輸送完了

21-17 宮内１仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土Ｊ
Ｖ

3,800㎥

2022年1月～3月

7:50～18:00（6台程度が1日2回）

輸送完了

2/3

輸送完了

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）

更新日：2022年3月30日【2021年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況※６21-18 飯舘深谷２仮仮置場

土壌等（不燃物）場内の一部を予定（集約予定なし）

大成・日本国土ＪＶ

10,000㎥

2022年1月～4月

7:50～18:00（30台程度が1日2回）

21-19 宮内２仮仮置場

土壌等（不燃物）
廃棄物(可燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土Ｊ
Ｖ

1,200㎥

2022年3月

7:50～18:00（6台程度が1日2回）

輸送完了

22-01 宮内３仮仮置場

土壌等（不燃物）
廃棄物(可燃物)場内の全てを予定（集約予定なし）

大成・日本国土ＪＶ

2,400㎥

2022年4月～5月

7:50～18:00（6台程度が1日2回）

輸送完了予定22-02 長泥３仮置場

土壌等（不燃物）
廃棄物(可燃物)場内の一部を予定（集約予定なし）

大成・日本国土ＪＶ

26,000㎥

2022年4月～9月

7:30～18:00（24台程度が1日1～2回）

22-03 八木沢・芦原６仮仮置場

土壌等（不燃物）
廃棄物(可燃物)場内の全てを予定（集約予定なし）

大成・日本国土Ｊ
Ｖ

4,100㎥

2022年4月～6月

8:00～18:00（10台程度が1日2回）

輸送完了予定22-04 関沢１仮仮置場

土壌等（不燃物）場内の全てを予定（集約予定なし）

鹿島・東急・飛島
ＪＶ

10,000㎥

2022年4月～6月

7:50～18:00（20台程度が1日2回）

輸送完了予定【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※１ 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※２ 輸送対象範囲：「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます（場内の除去土壌等の保管は続きます）。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます（積込場としての利用が続きます）。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません（積込場としての利用が終わります）。 ※３ その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※４ 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※５ 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。※６ 中間貯蔵施設への輸送が完了した後も、環境再生事業として長泥地区へ輸送する除去土壌が積込場に残っている場合があります。

3/3

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図

更新日：2022年3月30日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は■2021年度～（村内全体）
21-07で表示）

県道３１号線

21-17,19,22-01
前田４仮仮置場

宮内３
仮仮置場

21-11,12,13,18

県道２６８号線
宮内２
仮仮置場

飯舘深谷２
仮仮置場

県道３１５号線

22-03

宮内１仮仮置場

県道１２号線

関根・松塚２
仮仮置場

21-09,14,22-04

八木沢・芦原６仮仮置場

県道１２号線伊丹沢４
仮仮置場
伊丹沢２
仮仮置場
国道３９９号

21-05

関沢１
飯舘村役場 仮仮置場

関沢２
仮仮置場

21-02

県道３１号線

小宮中屋敷
仮置場

飯樋町４
仮仮置場
県道３１号線

21-04,06,08
比曽４
仮仮置場

比曽３
仮仮置場

21-01,10,22-02
21-03,15,16
長泥２
仮置場

蕨平仮設焼却施設

県道６２号線
比曽１
仮仮置場

蕨平３
仮仮置場

長泥農水
仮仮置場

蕨平５
仮仮置場

県道６２号線
国道１１４号

長泥３
仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2021年度～ （積込場等付近）

更新日：2022年3月30日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

21-01,10,22-02

国道３９９号

長泥２
仮置場
長泥農水仮仮置場
県道６２号線

県道６２号線

長泥３仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2021年度～（積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2022年3月30日で表示）

21-02

県道３１号線

村 道

村 道

小宮中屋敷
仮置場

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2021年度～（積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2022年3月30日で表示）

21-03,15,16

蕨平仮設焼却施設

蕨平３仮仮置場

県道６２号線

蕨平５仮仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2021年度～ （積込場等付近）

更新日：2022年3月30日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

21-04,06,08

比曽４仮仮置場

比曽３仮仮置場

県道６２号線

比曽１仮仮置場
県道６２号線

国道１１４号

国道１１４号※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2021年度～（積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2022年3月30日で表示）

21-05

県道３１号線

飯樋町４仮仮置場

国道３９９号※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2021年度～（積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2022年3月30日で表示）

21-07

前田４仮仮置場

県道３１５号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2021年度～ （積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2022年3月30日で表示）

21-09,14,22-04
県道１２号線

県道３１号線

関沢１
仮仮置場

村 道

関沢２
仮仮置場

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2021年度～ （積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2022年3月30日で表示）

21-11,12,13,18

飯舘深谷２
仮仮置場

県道１２号線

関根・松塚２
仮仮置場

村 道

伊丹沢４
仮仮置場

伊丹沢２
仮仮置場
※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2021年度～ （積込場等付近）

更新日：2022年3月30日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

21-17,19,22-01

宮内３仮仮置場

宮内２仮仮置場

宮内１仮仮置場
県道２６８号線
県道３１号線

県道１２号線

村 道※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2021年度～ （積込場等付近）

更新日：2022年3月30日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

22-03

八木沢・芦原６仮仮置場

村 道

県道１２号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成