平成 30 年 12 月 21 日

福島地方環境事務所の最近の動き（今週の福島）【最近の動きのポイント】○ 除染・廃棄物対策関連
・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です○ 中間貯蔵施設関連
・相馬市から平成 30 年度の輸送を開始しました・「中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る実施計画」を更新しました（12/18）＜除去土壌等の輸送の進捗状況（12/18 時点）＞
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

今年度搬出済量
約 114.7 万㎥

今年度進捗率
約 63.7％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

累積搬出済量約 193.2 万㎥

累積進捗率
約 13.8％○ リスクコミュニケーション等関連
・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支
援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です-1-Ⅰ．除染・廃棄物対策関連１

特定復興再生拠点区域の解体・除染について
帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋等の解体・除染を実施しています。

○ 最近の動き・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です。
詳細は別添 1、3 のとおり

２

避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について
帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。
○

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1 のとおり○

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 4 のとおり

Ⅱ．中間貯蔵施設関連
中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。
（１）最近の動き○

相馬市から平成 30 年度の輸送を開始しました。
別添 5 のとおり
相馬市 http://josen.env.go.jp/chukanchozou/pdf/moving_soil_plan_souma_h30.pdf○「中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る実施計画」を更新しました(12/18)。
概要は別添 6 のとおり
詳細は下記の環境省ホームページを御参照ください。
・環境省 中間貯蔵施設情報サイト「中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る実施計画（2018 年 12 月）」
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/transportation/#section01_05-2-

○除去土壌等の輸送の進捗状況（12/18 時点）
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

今年度搬出済量
約 114.7 万㎥

今年度進捗率
約 63.7％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

累積搬出済量約 193.2 万㎥

累積進捗率
約 13.8％（２）平成 30 年度の進捗状況○ 除去土壌等の輸送搬出市町村

浜通り

中通り

いわき市
相馬市
南相馬市
広野町
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村
飯舘村
福島市
郡山市
白河市
須賀川市
二本松市
田村市
伊達市
本宮市
桑折町
国見町
川俣町
大玉村
鏡石町
天栄村
西郷村

（12 月 18 日までの搬出実績）

今年度の搬出可能量(㎥)

今年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量(㎥)

今年度の搬出済量(㎥)7,800
20,00020,900
100
3,600
300
6,000
300
-

22,542
67
61,685
15,55558,59895,66443,912
77,88244,51452,716
59,103
125,726
43,52591,32531,967
19,57638,231
38,89543,685
16,984
6,488
7,789
44,671
10,835323
9,450
47,74622,200
16,100113,200
31,90072,400
162,400
42,400147,000
132,700
130,300
71,400151,600
78,70067,20033,80022,00050,00047,80062,60020,60019,20016,30071,60013,7000
16,10054,900

-3-

累積
搬出済量
（㎥）

44,96417,01391,41026,59698,320139,11358,531130,854
91,462
89,37975,632
154,023
68,439154,693
56,52834,50182,012
67,97064,62740,26923,16919,153
66,987
20,1007,980
19,15968,835

泉崎村
中島村
矢吹町
三春町
合計

15,2006,400
13,90024,400
1,728,000

59,00011,651
22,082
5,845
14,1507,295
16,901
12,71330,331
1,146,958 1,932,333※※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 ㎥と換算しています。
※ 中間貯蔵施設への搬出済量（国直轄除染市町村：2018 年 8 月末、市町村除染市
町村：2018 年 6 月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2018 年 8 月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018 年８月末時点、市町村除染：2018 年６月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年８月末時点、市町村除染：2018 年６月末時点））の合計量。
※ 10 万㏃/㎏超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
※ 累積搬出済量の合計値には、2018 年６月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。

○

中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba○

中間貯蔵施設に係る工事等について工事等の一覧は別添 2 のとおり

Ⅲ．放射線健康リスクコミュニケーション等関連① 自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活 動を実施中です。
（１）最近の動き○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
○ 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーション支援事業を実施中です。
○ 富岡町において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しています（12/18～22）。

-4-○

震災後の福島で暮らす皆さんの不安や悩みになすびさんがお答えする「なすびのギモン パート 6」（第 1 回・第 2 回）が放送されました。
※放送された動画は、環境再生プラザのホームページでご覧いただけます。
http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/movie/（今後の放送予定）
第 3 回：平成 31 年 3 月 5 日（火）第 4 回：平成 31 年 3 月 12 日（火）（２）これまでの実施状況項（12 月 21 日時点）
実施回数

目

H29 年度

今年度① 自 治 体 職 員 や 相 （ア）職員向け研修会
77 回
32 回
談員等の活動の（イ）専門家派遣
47 回
13 回
支援
（ア）住民セミナー
72 回
33 回（イ）車座意見交換会
62 回
50 回
（ウ）個人線量測定の支援(WBC)
83 日
74 日
②住民の放射線に関 （エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）にする理解醸成の支援
よる活動（オ）ガンマカメラ活用リスク
コミュニケーション支援事業③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）（ア）専門家派遣（イ）移動展示-5-

184 台・日

141 台・日

142 件
42 件［55 日］

128 件
38 件［54 日］

別添 1
除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
市町村

工事名

南相馬市

○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事（H30/2/13～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H30/8/8～）※H30.9 月に着工

浪江町

○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事（H30/5/15～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）(H30/6/20～)※H30.8 月に着工
○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事（H30/4/11～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

双葉町○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H29/12/4～）※H29.12 月に着工
○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）（H30/1/10～）※H30.2 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

大熊町○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）大熊町仮置場復旧等工事（H30/7/19～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-6-市町村

工事名

富岡町

○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他)（H29/5/22～）※H29.6 月に着工
○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/8/7～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事（その 2）（H29/12/27～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

楢葉町○平成 29 年度楢葉町仮置場復旧等工事（H29/4/19～）※H29.5 月に着工
○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)楢葉町仮置場復旧等工事（H30/7/5～）※H30.8 月に着工
○平成 30 年度楢葉町建物解体等撤去工事（H30/7/9～）※H30.7 月に着工

飯舘村

○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)飯舘村仮置場復旧等工事（H30/4/10～）※H30.4 月に着工
○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/9/5～）※H30.9 月に着工
○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事（H30/4/13～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付終了

川俣町○平成 30 年度(平成 29 年度繰越）川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～）※H30.6 月に着工
○平成 30 年度川俣町建物解体等撤去工事（公共特殊建物）（H30/7/26～）※H30.10 月に着工

葛尾村

○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事（その 2）（H30/6/20～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/10/9～）※H30.11 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-7-別添 2
中間貯蔵施設に係る工事等の一覧
工事名
土壌貯蔵

○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/6/14施設等～）※H28.11 月に着工、H29.12 月貯蔵開始○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/6/14～）※H28.11 月に着工、H29.10 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.10 月に着工、H30.9 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/5/18～）※H30.1 月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.11 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.9 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/18～）※H29.11 月に着工、H30.10 月貯蔵開始○平成 30 年度中間貯蔵（双葉 3 工区）土壌貯蔵施設工事 （H30/4/6～）※H30.9 月に着工
○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 4 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/5～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 5 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/10～）※H30.10 月に着工

廃棄物

○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理そ関連施設の 1 業務（H30/3/1～）※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 2 業務（H30/3/1～）※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/9～）※H30.6 月に着工、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/8～）※H30.7 月に着工、H31 年度内に稼働予定-8-工事名その他○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）

施設等（H29/12/23～）○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/1/19～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（H30/7/19～）○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/8/24～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）（H30/10/25～）-9-別添３

特定復興再生拠点区域整備の状況（2018年12月21日時点）○ 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
○ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。 同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から５年を目途に避難指示解除を目指す）。
○ これまでに、以下６町村の計画が認定され、全ての町村において解体・除染等工事を実施中。
大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）①先行除染済（約40ha）①②先行除染済（約147ha）

先行除染済（約147ha）【工事状況】：2017.12.25着工①復興シンボル軸解体・除染等工事（解体55件、除染約7ha） ：実施中
②駅東等解体・除染等工事（解体640件、除染約90ha）：実施中【工事状況】：2018.3.9着工①下野上地区の西エリアを中心とした解体・ 除染等工事（解体460件、除染約160ha） ： 実施中

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）浪江町（2017.12.22認定、約660ha）②①
先行除染実施中（約44ha）

先行除染実施中（約44ha）【工事状況】：2018.7.6着工①夜ノ森駅周辺の除染等工事(除染約0.3ha)：完了②拠点北エリアの解体・除染等工事（解体300件、除染約80ha）：実施中【工事状況】:2018.5.30着工①一部道路の除染等工事(除染約4ha)：完了②３地区における解体・除染等工事（解体60件、除染約30ha）：実施中

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）飯舘村（2018.4.20認定、約190ha）①

国道399号

避難指示解除区域【工事状況】:2018.9.28着工①長泥地区の居住促進ゾーンを中心とした解体・除染等工事(解体20件、除染約30ha)：実施中- 10 -【工事状況】 :2018.11.20着工①野行地区の解体・除染等工事（解体10件、除染約0.5ha）：実施中

別添４
特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
平成 30 年 12 月 21 日
【最新の進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

12/12～12/18

1,45851,793※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

平成 29 年 11 月～12 月

3,453

3,453

平成 30 年 １月

1,866

5,319

平成 30 年 ２月

2,523

7,842

平成 30 年 ３月

4,060

11,902

平成 30 年 ４月

4,965

16,867平成 30 年 ５月

4,287

21,154平成 30 年 ６月

5,615

26,769平成 30 年 ７月

3,445

30,214平成 30 年 ８月

2,504

32,718平成 30 年 ９月

4,410

37,128平成 30 年 10 月

5,804

42,932

平成 30 年 11 月

5,557

48,489平成 30 年 12 月(18 日まで)

3,304

51,793(袋）
60,000特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況（前月まで）
48,48942,932
37,12830,21450,00040,00032,71826,76930,00021,154
16,86720,00011,902707
H29年11 月

3,453

12 月

5,319

H30年 １月

7,842

２月

10,000

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

0

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/- 11 -

中間貯蔵施設への輸送対象市町村

別添５○ 12／17に新たに相馬市から、平成30年度の輸送を開始しました。
○ 平成30年度の輸送対象市町村は、31市町村

今年度搬出可能量： 16,100㎥
光陽仮置場から搬出を開始- 12 -

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る実施計画の更新概要（ 2016年３月25日 策定 （2018年12月 更新） ）別添６【更新の考え方】○ 2016年3月に公表した輸送実施計画は、年度を特定せず、①輸送の基本的事項・②安全な輸送の実施、及び③当面の輸送に関する事項、で構成しており、輸送期間ごとに、搬出可能量についての記載箇所等を更新することと併せて、必要に応じ、これまでの輸送実績を踏まえた記載内容に変更し、「更新版」を公表することとしている。
【輸送実施計画更新のポイント】①概ね１年間の総搬入予定量を更新。2019年度は400万㎥程度。輸送車両は大熊工区、双葉工区合わせて年間平均2,400往復／日 程度走行。
②避難指示の解除等に伴い住民の帰還を進めていく地域への配慮として一市町村あたり一定量（2万㎥）を加算。搬出可能量の設定の考え方は2018年度同様。それを踏まえ各市町村の搬出可能量を設定（輸送実施計画P.111参照）。
（基礎量：立地等４町分：発生量比例＝２：２：６）③今後の輸送量の増加に対応するため、2018年度の輸送の検証（2018年11月19日公表）を踏まえ、安全性が十分に確保されていることを前提に以下のとおり見直しを実施。また、広報施策の充実を図った。

a．一部の入退ゲートにおいて、今年度からETCによる車両確認を開始した。これにより、ETC設置ゲートでは、従来より短時間で輸送車両のゲート通過の確認ができた。
b．高速道路を走行する輸送車両の状況をラジオや横断幕にて一般の運転者にお知らせすることに加え、中間貯蔵施設情報サイトのリニューアルを行い、リアルタイムに輸送車両の走行状況が把握できるようにした。
引き続き、輸送の進捗状況がより明確に分かるように広報施策の充実を図る。

④交通混雑評価について、最新版の一般交通量を元に、中間貯蔵施設の整備状況を踏まえ、再度試算した
ところ、2017年12月5日公表版との大きな差はなかった。
- 13 -