対策地域内廃棄物処理の進捗状況
平成 26 年 10 月 31 日
市町村

災害廃棄物等※１

仮置場の確保状況

仮設処理施設の・災害廃棄物及び片付けごみの仮 ・小高区の市有地 ・津波被災地の災害廃棄物の選別・撤去作業を実施中(可燃:88,000t、置場６か所（塚原地区、村上地区、 において仮設処 ・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れが不燃:171,000t)

浦尻地区、吉名地区２か所、小沢

理施設の建設工

あるなど特に危険な家屋や塀を含む）(301 件)の解体撤去

4 月 16 日に地区）供用開始済

事中

を実施済

区域見直し

・同１か所（大富地区）造成工事

・被災家屋等(135 件)の解体撤去完了

中、一部供用開始済

・津波被災車両等の撤去作業中

・神山地区仮置場事業完了につき・所有者不明の津波被災車両等の所有者等を確認中（撤去・現状復旧の工事中処分の準備中）

・廃家電の仮置場１か所（角部内・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、地区）供用開始済

廃家電）の回収を実施中（避難区域の全域において、地区

南相馬市※平成 24 年

確保状況

災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

推定量260,000ｔや品目を順次定めて回収中）
・片付けごみ（可燃ごみ）をクリーン原町センター（南相馬市）で処理中
・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中

1/7

市町村
浪江町
※平成 25 年

災害廃棄物等仮置場の確保状況※１

推定量289,000ｔ

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ（可燃ごみ、廃家電） ・棚塩地区におい ・津波被災地のうち、請戸小学校内及びマリンパークなみえ(可燃:82,000t、の仮置場１か所（棚塩地区）供用て仮設処理施設内の災害廃棄物の現地選別等を実施済

不燃:206,000t)

開始済の建設工事中

・津波被災地全域のがれきの撤去中

４月１日に・災害廃棄物及び片付けごみの仮・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済

区域見直し

置場２か所（請戸地区、棚塩地区）

・被災家屋等（特に緊急性の高いもの）(10 件) の解体撤去

建設工事中、一部供用開始済

を実施済
・被災家屋等（特に緊急性の高いもの）(８件) の解体工事
中・被災家屋等の解体撤去申請を受付中
・被災船舶の所有者等を確認中（解体・撤去・処分の準備中）
・片付けごみ（可燃ごみ、廃家電）の回収を実施中
・片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（楢葉町）で処理中

双葉町※平成 25 年

13,000ｔ

・避難指示解除準備区域の災害廃 ・処理方針検討中(可燃:3,900t、棄物及び片付けごみの仮置場１

不燃:8,900t)

か所（中野地区）造成工事中

5 月 28 日に区域見直し

2/7

市町村
大熊町
※平成 24 年

災害廃棄物等

仮置場の確保状況※１

推定量3,900ｔ

仮設処理施設の・避難指示解除準備区域及び居住 ・処理方針検討中 ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、(可燃:2,100t、制限区域の片付けごみ等の仮置廃家電）の回収を実施中（避難指示解除準備区域及び居住不燃:1,900t)

場１か所（大川原地区）供用開始

制限区域）

済

・倒壊のおそれのあるブロック塀等（６件）の解体撤去を実

12 月 10 日に施済

区域見直し

富岡町
※平成 25 年
3 月 25 日に災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

105,000ｔ

・災害廃棄物及び片付けごみの仮 ・毛萱地区及び仏 ・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済(可燃:44,000t、 置場１か所（富岡浄化センター付浜地区において ・被災家屋等の解体撤去申請を受付中

近）供用開始済

仮設処理施設の ・被災家屋等（３０件）の解体準備中

不燃:60,000t)

建設工事中

・倒壊のおそれのあるブロック塀等（15 件）の解体撤去を実施済

区域見直し

・所有者不明の津波被災車両等の所有者等を確認済（撤去・処分の準備中）・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中
・片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（楢葉町）で処理中

3/7

市町村
楢葉町

災害廃棄物等

仮置場の確保状況※１

推定量

災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・津波被災地の災害廃棄物の仮置 ・候補地提示済

・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を(可燃:36,000t、場２か所（波倉地区、前原地区）除く）

不燃:40,000t)

供用開始済

・津波で被災した住宅の基礎の撤去のための現況調査を実施

8 月 10 日に・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ご済、撤去の同意取得を実施済

区域見直し

み、資源ごみ、粗大ごみ）と南部・被災家屋等の解体撤去申請を受付済

衛生センターからの焼却灰の仮・被災家屋等（特に緊急性の高いもの）（１件）の解体撤去

置場１か所（舘ノ沢地区）供用開を実施済

始済

・被災家屋等（50 件）の解体撤去工事中

・廃家電の仮置場１か所（山田岡

・倒壊のおそれのあるブロック塀等（７件）の解体撤去を実地区）供用開始済

施済・粗大ごみ、解体家屋等の仮置場

・所有者不明の津波被災車両等について所有者等の確認作

１か所（前原地区）造成工事中、業・撤去を実施済（処分の準備中）

一部供用開始済・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、・津波被災車両の仮置場１か所（前廃家電）の回収を実施中

原地区）供用開始済

・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収※平成 24 年

76,000ｔ

仮設処理施設のを実施中
・片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（楢葉町）で処理中
・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中

4/7

市町村飯舘村※平成 24 年

災害廃棄物等仮置場の確保状況※１推定量42,000t

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ等の仮置場１か所（佐 ・小宮地区におい ・倒壊建物等（1 件）の解体撤去工事実施済(可燃:38,000t、須虎捕地区）供用開始済て小型焼却炉を ・片付けごみ（可燃ごみ、粗大ごみ（可燃））の回収を実施

不燃:4,200t)

・同１か所（佐須地区）工事準備

稼働中

中・蕨平地区におい ・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収

7 月 17 日にて仮設処理施設区域見直し

中を実施中の建設工事中

川俣町※平成 25 年

3,300t・片付けごみ等の仮置場１か所（山 ・処理方針検討中 ・被災家屋等（特に緊急性の高いもの）（1 件）の解体撤去(可燃:2,400t、木屋地区）造成工事中（一部供用を実施済

不燃:890t)

開始済）

・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約13 件）

8 月 8 日に区・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収域見直し

中・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）くみ取り・処理を実施中

5/7

市町村
葛尾村
※平成 25 年

災害廃棄物等仮置場の確保状況※１

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

推定量6,700t

確保状況

・片付けごみ等の仮置場を各行政 ・地蔵沢地区にお ・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収(可燃:5,700t、区ごとに確保済

いて仮設処理施

中設の建設工事中

不燃:1,100t)

3 月 22 日に
区域見直し

田村市
※平成 24 年

2,300t・設置しない方針（家屋等の解体 ・設置しない方針 ・被災家屋等(19 件)の解体撤去工事実施済(可燃:1,500t、場所から直接、処理先に搬出予（既存の処理施不燃:770t)定）設にて処理中）4 月 1 日に区域見直し※平成 26 年
4 月 1 日に区域見直し

6/7

市町村
川内村災害廃棄物等※１

推定量2,500t(可燃:1,700t、※平成 24 年

不燃:770t)

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ等の仮置場１か所（五 ・五枚沢地区にお ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済枚沢地区）供用開始済

いて小型焼却炉 ・片付けごみの回収を、回収希望が無かった世帯等を除き実の建設工事中

施済

4 月 1 日に区・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲域見直し

み取り・処理を実施済※平成 26 年
10 月 1 日に区域見直し※１

帰還困難区域を含まない。また、四捨五入のため合計値が合わないことがある。

※２

放射性物質汚染対処特措法に基づく対策地域内廃棄物処理計画を平成 25 年 12 月 26 日に改定、公表

7/7