第40回（一社）静岡県建設業協会建設もの創り大賞 土木部門

令和４年度大井川阪本護岸整備⼯事
本⼯事は、一級河川大井川の緊急的な治水安全向上のため、大井川水系河川整備計画に位置付けられた対策を目的としている。
また、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づいており、河川を安全に流水させる環境保全の⽴場から、できるだけ⾃然の環境や景観を活かした護岸を築造していく⼯事である。場所は大井川右岸側の島⽥市阪本地先 R11k40+29.5m〜R11k60+85.8m地点にある。

1. 工 事 概 要
標準横断図

⼯ 事 名 称 ︓ 令和４年度大井川阪本護岸整備⼯事
発

注者 ︓ 国土交通省 中部地⽅整備局 静岡河川事務所

⼯ 事 場 所︓ 静岡県島⽥市阪本地先
⼯ 事 期 間 ︓ 着手 令 和 4 年 7 月 4 日

ふとんかご竣⼯ 令 和 5 年 3 月 30 日

⼯ 事 内 容 ︓ 仮設⼯、河川土⼯ 1式 L=200ｍ、護岸基礎⼯ １式、法覆護岸⼯ １式、羽口⼯ １式、根固め⼯ 1式 ブロック製作385個、水制⼯ １式 50個・袋詰め⽟⽯ 20個、水路⼯

位置図

平面図

国調 島田市No.103

国調 島田市No.102

R11.6K
49.597

国調 島田市No.106（土）
根固めブロック(現地発生材)

国調 島田市

1.4K
040

⽔路工

国交省
R-11.6-2

国交省
R-11.4-2

盛土工

水路工

TT147.090■…ブロック製作ヤード

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄA型

ふとんかご(A)

小口止

法覆護岸工

石張（法面部）

TT2
44.255

No.13

No.12

No.11

No.10

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎A型

No.9

No.7

No.6

No.5+14.161(11.6k)

No.5

No.3

No.2

No.1

No.0

根固め工

TT1-143.279

TT345.007

TT445.124

根固めブロック(5t型)

No.8

3Dモデルデータ

No.4

製作ブロック（セッカブロック5t型）

石張（平場部）

No.3+10.00●…施⼯箇所国交省
R-11.6-1

国交省
R-11.4-3

国交省
R-11.4-1

No.0-10.00

詳細図2. 施 工 フ ロ ー
準備⼯
資機材搬入
構造物撤去⼯（１）準備⼯ 草刈り（２）起⼯測量（３）根固めブロック製作
385個+50個（４）瀬替え⼯（５）盛土⼯（６）ICT法面整形（７）小口止め打設（８）プレキャスト基礎据付（９）プレキャスト縦帯据付（10）⽯張り⼯（11）根固めブロック
水制⼯ブロック据付

根固めブロック据付完了→埋戻し

水制⼯ブロック据付完了（12）ボックスカルバート据付（13）水路⼯ブロック据付（14）ふとんかご→埋戻し仮設⼯
根固めブロック製作

河川土⼯
根固め⼯
護岸基礎⼯
法覆護岸⼯

根固めブロック据付

水制⼯
後片付け完了3. 課 題 と 対 策
1 土砂の採取場所についての協議 〜 盛土材採取場所の確保 〜

1-2 調査結果

当初設計では、運搬距離0.3㎞付近から盛土材を採取する計画であったが、現地調査した結果、令和5年9月23日の台風の影響で大幅に浸食され、複数の澪筋があること、採取可能な河床土が堆積していないことが判明した。非出水期内に施⼯

UAV測量の活⽤により、測量〜土量算出までを3日間という短期間で⾏うことができ、施⼯場所から1.3㎞下流に離れた場所を盛土材採取場所として選定することができた。

を完了させる上で、約30,000m3の盛土材採取場所の確保と、運搬計画の⾒直しを早期に⾏うことが課題となった。
（当初）採取場所の詳細

現地写真

採取場所の詳細

澪筋

採取場所の様子

当初採取場所

施工箇所

1-1 UAVを⽤いた現地調査・測量⽅法としては、上空から現場付近に土砂の採取可能な場所があるかUAVを飛ばして調査をする。
UAV測量をするメリットは、①時間が大幅に短縮される②測量の手間がなくなる③若手職員でも理解のしやすいこと。
陸上から土量を調査する場合、レベルや光波で測量を⾏うより移動の手間や一⼈でも調査が出来るようになり、

1-3

土砂の運搬時の⼯夫 〜 盛土の施⼯サイクルの最適化 〜

施⼯サイクルを検討する上で、ダンプの滞留や掘削・積込機械の仕様等検討する要素や組合せが多数あり、多くのマンパワーと時間を要する。本⼯事ではAI機能を搭載したソフトウエアを使⽤してシミュレーションを⾏うことで、効率的に施⼯サイクルの最適化を図ることができた。

効率的に⼯程を進めることが可能となった。
【⼯程短縮を狙うAIシュミレーションの比較表】

UAV測量による調査結果（点群データ）

3. 課 題 と 対 策
1-2

3

土砂の運搬時の⼯夫 〜 シュミレーションの結果 〜【 Plan0 】

盛土時の⼯夫転圧状況をICTを導入して⾏った。
試験施⼯を2回・4回・6回の計3回⾏い、盛土の密度が2回で設計値を超えたため2回転圧を採⽤した。
ロードローラーが1回転圧したの部分を⻩⾊、2回転圧した部分を赤⾊で⾊付けし、誰もが一目で把握できる⽅法で管理をした。

【 Plan2 】

ヒートマップで転圧管理

25tダンプ ・ 3台編成

10tダンプ ・ 6台編成

25ｔダンプ・3台編成の場合、10ｔダンプ・6台編成の場合、積込待ちがなく、途切れないため円滑に運搬が可能。

積込待ちでダンプの滞留が発⽣してしまい、運搬の効率に⽋ける。

転圧管理をする業務は、時間と⼈手を費やすため簡素化が必要だと感じていた。今回AI機能を使い、運搬距離や数量、使⽤機械の選定等までも実⾏しプランを提案してくれる。
また台風被害を⼆度受け、瀬替えが流されてしまったが【Plan0】を採⽤し約1カ月の⼯程短縮を計画していたため、⼯期内に無事竣⼯することができた。

土砂運搬状況

HM300-5 アーティキュレート式ダンプカー

1回転圧完了法面転圧状況

2回転圧完了4. 管 理 工 夫 ・ 創 意 工 夫
1 管理⼯夫効果

法覆護岸⼯①法面コンクリート均しの⼯夫

コンクリート均し⽤のトンボに

従来︓木鏝や均し専⽤のトンボを使⽤

振動機能をプラスしたことで、作業員の負荷軽減

今回︓従来の均し専⽤トンボ+振動

当初の計画より約1.5倍近くの⼯程短縮
充電式の電池をトンボと組み合わせることで振動起こる

法面コンクリート均し状況②⽯積み時の⼯夫

効果

⽯積み作業時、腰を痛める等の極度の疲労感があると、事前調査の結果判明し、パワードスーツの導入を試みた。

聞き取りの結果、未装着時と比べて足腰の疲労軽減がみられ、施工スピードUP︕

パワードスーツ使⽤ 1週間の進捗率調査
1日目︓約370個（1⼈/日）

パワードスーツ装着状況

2日目︓約380個（+10）
3日目︓約390個（+10）
4日目︓約400個（+10）
5日目︓約410個（+10）

パワードスーツを着⽤することで、施工効率が1人当たり100個多くなった
移動式現場事務所

仮設設備の⼯夫
移動式現場事務所-

河川内に事務所を設置した場合に、台風や大⾬、ダムの放流による河川内の増水や水位の上昇によって、空調設備現場事務所が流される等の⼆次災害の被害が予想された。被害を避けるために、移動式の現場事務所を採⽤した。
台風や大⾬の際も、⾞を移動させる作業だけで良いため避難が容易になるとともに労働⼒も軽減した。
また、延⻑が⻑い現場だったためトイレも移動式を採⽤し、施⼯箇所の進捗と同時に移動が出来、より快適になった。

氷ポータブル発電機を設置することでエアコンや冷蔵庫等を完備した。
夏場はスポーツドリンクと氷を常備し、冬場はカンウォーマーを設置し季節に応じ現場事業者向けに設備を⽤意した。

スポーツドリンク(夏季)

2 創意⼯夫
SNSで施⼯状況を投稿
カンウォーマー(冬季)

月に一度、インスタグラムの橋本組アカウント【hashimotogumi】にて、現場の紹介や進捗状況、新技術についてを投稿し、一般の⽅々に公共事業への理解と興味を持っていただけるようにした。

SNSの運⽤（インスタグラム）

5. 地 域 貢 献 活 動【出前授業・インターンシップ】

・ 出前授業・ 重機⾒学会
・ 清掃活動島⽥⼯業高等学校

ほか【出前授業】

大井川南小学校 5年⽣

建設業の業務内容や川のはたらき、測量機器の説明、ICT施⼯についての座学と現場体験としてレベル、ドローン操縦体験、フルハーネス装着体験を実施し土木⼯事に興味を持ってもらえるように努めた。
レベルの実践ではスタッフのメモリを読むことと、シルエットクイズを企画し何のキャラクターが⾒えるかゲーム形式で測量機器に体験してもらった。

出前授業では、ICT施⼯の座学の後にUAV測量とGNSS、TS測量、レベルの最新機器を含めた実地【重機⾒学会】 初倉小学校 1年⽣

体験を⾏い、インターンシップでは、ブロック製作ヤードにて天端均し等の施⼯体験や、施⼯箇所で現場説明を⾏った。普段授業では実践のできないUAV測量やGNSS、TS測量に触れ、⽣徒さんはもちろんのこと、先⽣⽅にもご満足いただけた。

当現場では、大型重機による施⼯を⾏っていたため、小学⽣を施⼯箇所に招待し様々な重機（重ダンプ25t,ブルドーザ70t,BH2.0m3,振動ローラー11t〜12t級）の乗⾞体験とUAV測量の⾒学を実施した。
スケールの大きい重機の⾒学ができて楽しかったとイラスト付きのお礼⽂をいただいた。

授業後アンケートでは、建設業に興味を持った⽣徒さんが多くみられ、⼯事現場の最新技術や測量機器、重機乗⾞体験などで、危険を知ることができたとメッセージをいただきました。
このようなイベント等を続けることで、将来の担い手つくりに繋がり、若者か初倉小学校 お礼⽂らの興味関心が高まれば嬉しいです。

【取り上げられたマスメディア】

6. お わ り にR4.9.23 台風15号現場状況
河川⼯事は特にイレギュラーなことが多く、渇水期と出水期が影響し思うように進まない現場でした。9月に発⽣した台風15号で施⼯途中の瀬替え⼯が倒壊し、11 月末の大⾬では施⼯箇所の水没が起こる等、⾃然災害に⾒舞われたことが大きな原因となりました。その影響で土砂の採取場所が流され⼯期が厳しい状況ではありましたが、ICT技術のおかげで⼯程を短縮をすることが可能になり⼯期内に完成することができました。近年ではあらゆる業界でIT化を推進されており、建設業も同様に土木⼯事でもICTを取り入れ、デジタル技術を駆使して⼯事を⾏う時代です。本⼯事でもICT施⼯の導入、3次元データのモデル作成、点群データを使⽤した土量の調査を⾏い現場を⾒える化にしてきました。地域貢献活動で学⽣に現場説明をする時も3次元データを⾒せることで、現場を知らない⼈が⾒ても現場が伝わるようになり、現場内の危険個所や⼯程の最善策を⾒つけやすくすることできるようになります。また、⼈手不足と同時にIT化が進む建設業では、ICT技術を積極的に取り入れ、若手技術者の雇⽤促進出技術の継承をしていく必要があると感じます。当現場でも若手職員が代理⼈を務め、ICT技術を駆使し技術⼒を高めていくことができました。ICT土⼯を活⽤したことで測量や丁張り作業が簡略化され、盛土⼯において転圧システムを導入し締固めの⾒える化をしたことで、大きく⼯期短縮への効果がありました。このように最新の技術と若手職員を⽣かして、建設業の未来を担っていきよりレベルアップした施⼯を紡いでいきたいです。
最後に、竣⼯まで無事故で終わることができたのは、御指導いただきました静岡河川事務所及び、島⽥出張所、⼯事に携わっていただいた協⼒会社の皆様のおかげです。感謝申し上げます。

着 手 前

重機置き場状況

施⼯箇所状況

15号

R4.11.30 大⾬後の状況
盛土と瀬替えの間（島⽥大橋から）盛土と瀬替えの間（⼯事⽤道路から）

完成写真

下流

上流