資料－３

i-Construction～「ICT技術の全面的な活用」の取り組みについて～

平成２８年２月

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

1

i-Construction○目指すべきものについて••••

一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善
建設現場に携わる人の賃金の水準の向上を図るなど、魅力ある建設現場へ
建設現場での死亡事故ゼロに「きつい、危険、きたない」 から 「給与、休暇、希望」 を目指して○取り組みについて
 ＩＣＴ技術の全面的な活用

 規格の標準化

 施工時期の平準化○推進に当たっての課題
••
•
•
•
•

ICT導入に対する企業への支援のあり方
地方自治体などの発注者への支援のあり方
ICTの活用を前提としていない現在の基準による設計ストックに対する対応
i-Constructionの成果の分配のあり方
i-Constructionによる建設現場のイメージアップと広報戦略
海外展開を見据えたICT技術等の国際標準化

2

ＩＣＴ技術の全面的な活用（土工）の実施内容
平面図縦断図

横断図

測量の実施

従来方法

設計図から施工土量を算出

測量①３次元ﾃﾞｰﾀの契約図書化①３次元ﾃﾞｰﾀの契約図書化

検測と施工を繰り返して整形

書類による検査施工

検査施工者の任意データ

ＭＣ／ＭＧ施工

３次元
データ作成

・重機の日当たり
施工量約1.5倍
・作業員 約1/3

設計・
施工計画
契約図書化

i-Constructionの①～⑥の内容はｲﾒｰｼﾞ

丁張りに合わせて施工

設計・
施工計画

測量

これまでの情報化施工の部分的試行

i-Construction

設計図に合わ
せ丁張り設置

書類作成

施工②３次元計測③３次元出来形
管理

３次元ﾃﾞｰﾀ
修正②ドローン等による３次元計測
基準の整備

検査

③３次元出来形管理
基準の整備④数量算出の３次元化⑤３次元ﾃﾞｰﾀの納品⑥３次元ﾓﾃﾞﾙによる検査⑥３次元ﾓﾃﾞﾙによる検査
基準の整備

平均値

施工段階の一連の利用の前提として、施工前に契約図書を３次元化。

ドローン等による写真測量等により、短時間で面的（高密度）な３次元測量を実施。

多点観測を前提とした面的な施工管理基準の設定

３次元設計ﾃﾞｰﾀとの差を面的に評価する

3

①３次元データの契約図書化（案）

３次元データによる施工・管理・検査を前提として、３次元設計データを契約図書に位置づける。
⇒変更協議として実施する。
•設計図（縦横断図）と同じ情報を含むことが確認された面的データを施工管理の基準とできる。
⇔面的（設計／出来形）な３次元データの定義と適用範囲の明確化• 面的な設計データを用いて設計数量を算出できる。
• 面的な竣工データ（点群計測データ）を用いて出来形および出来高算出をできる。
「出来形数量の計算は設計数量ではなく、出来形数量を用いて算出」とすることを検討

従来【正（発注図）】【TS出来形につかうデータ】＜突合＞

チェックシートの提出・受理

契約図書化のｲﾒｰｼﾞ

i-Construction工事＜突合＋変更協議＞＜数量算出＞

２次元図面と同一性が確認できる面で構成された３次元設計ﾃﾞｰﾀ。
【MC,MGで利用されているTINデータ（仕上げ時利用）と想定】【正の設計図とする】

面的出来形管理に利用

管理対象外箇所は竣工
データを出来形とする。

4

②３次元計測基準の整備（案）
利用目的に応じて求められる３次元座標の取得基準を用いる。
⇒計測機器の精度、取得点数の密度、データの処理手順を定める。
3次元計測方法のｲﾒｰｼﾞ

i-Construction工事

ツールの選択用途と要求性能のｲﾒｰｼﾞ

・起工測量
・出来形管理（面的管理）
・部分払い数量算出

× 要求性能【要求性能】
・精度：
σ＝±●cm・密度：
1点／●cm2

データ処理手順
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾞﾃﾞｰﾀ

UAV

用途

×

【空撮⇒写真測量】【計測手法】
・高度●m以内で測定・評定点を●m毎設置
・写真ラップ率●％以上【精度確認手法】
・検証点を設け座標較差で比較 等

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾞﾃﾞｰﾀ
範囲の指定【要求性能】
・精度：
σ＝±●cm・密度：
1点／●m2ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ【計測手法】
・●m間隔で測定【精度確認手法】
・既知点の1基線長で比較 等

対象を分割して代表点のみを抽出※地表面以外を削除（地形では最下点を代表点とする）

ｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ

※内挿補完により平面上等間隔位置に並べなおしたﾃﾞｰﾀ

5③3次元出来形管理基準(出来形管理基準改訂)
３次元計測により計測された多点情報により、効率的な面的施工管理を実現。
⇒従来と同等の出来形品質を確保できる面的な管理基準・規格値を定める。
従来

既存の出来形管理基準では、代表管理断面において長さ、高さを測定していた例）

基準：
規格値：

i-Construction工事

基準改訂のｲﾒｰｼﾞ

UAVの写真測量等で得られる面的な竣工形状を面的に評価出来るようにする。
＜規格値＞
天端面
平均値：±●mm
最大：±●mm
法面：
平均値：±●mm
最大：±●mm平均値＜基準＞

施工実態を踏まえた規格値検討

管理断面

管理断面間の凹凸を測定

管理断面間の凹凸を測定
上限
設計

施工現場での実態から、面的な施工精度（ﾊﾞﾗﾂｷ）を測定し、実現性を確保する。

NO.4
NO.3

NO.2

下限
NO.2NO.3

NO.46

④数量算出の3次元化（案）
管理断面以外の位置を特定しない多点計測の取得結果を利用した数量算出を実現する。
⇒数量算出方法を定める。

形線
心断

中（Ｌ

従来は平均断面法による体積計算、三斜法による面積計算が標準として利用されている。

面間距離）

従来

V=(A1+A2)÷2×L

寸法の計測

横断図の作成平均断面法

４．体積の計算（H27.4改訂版）（１）体積の計算は数学公式によるほか、両断面積の平均数量に距離を乗じる平均断面法により算出する。
（２）上記（１）によることを原則とするが、CIM試行においては、CADソフト等による算出結果について、適宜結果の確認をしたうえで適用できるものとする。
計算方法の規定がない

i-Construction工事

数量算出のｲﾒｰｼﾞ

積算区分別にサーフェスを形成した上で，3DCADの土量算出機能で算出
・メッシュ法＜多点群から作成した面＞
出来形面

掘削土各ﾒｯｼｭの施工前・後の標高差

岩線起工面※CADソフトの算出結果を適宜確認して適用

盛土・三点柱状法

メッシュ：（○cm×○cm以下）
ﾒｯｼｭを細かく設定することでより精度の高い数量算出が可能（1m 以下とする）※メッシュ法のイメージ図

7

⑤３次元データでの納品取得した３次元施工データをそのまま利用できる納品方法を実現する。
⇒３次元設計データと３次元管理結果（画面設計）、計測データの納品仕様を定める。
従来
紙面での判断が容易な整理形式（帳票：ＰＤＦ）

X , Y , Z,Time

出工

種種

別

来形

管理

図

139.6,35.8,45.0,20150731120000○○, ○○, ○○,日付，時間○○, ○○, ○○３次元設計データの仕様

様式－３１表３次元計測データの仕様
測定者

測印
略

点設
計値との差

納品データのｲﾒｰｼﾞ

i-Construction工事

図

出来形管理結果確認システム

将来的には，ASPで確認出来る様にシステム整備＜多点群から作成した面と３次元設計面の比較＞
0

規格値を満たしているかも
自動判定（将来）

測定項目
規 格 値
測点又は区別測定項目
規 格 値
設計値 実測値

差測点又は区別

測定項目
規 格 値
設計値 実測値

差測点又は区別

設計値 実測値

差

OK

平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差＋100＋ 50＋ 25± 10－ 25－ 50－100↑３Ｄﾓﾃﾞﾙ表示
上面からの表示→
出来形管理図表の折れ線グラフに相当する、設計との差を可視化したヒートマップ（出来形展開図に代わる物）

8

⑥３次元モデルによる検査(基準改訂)
３次元データの活用により検査の省力化と、納品される３次元データを用いた図や資料作成を省力化する。 ⇒システムを利用した納品データの描画による判定など
i-Construction工事

検査のｲﾒｰｼﾞ○3次元データでの納品・検査により，省力化すべき事項（図化や出来高部分払い時の出来形等）を改訂
多点観測機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（新規策定）
・3次元データを活用した検査の手法を規定
・以下の要領の上書き改訂を規定

地方整備局土木工事検査技術基準
・実地による出来形検査の簡略化（3次元データを活用した検査への対応）
・検査項目（幅、基準高、法長）、密度の規定の改正

部分払における出来高取扱方法(案)・施工の途中段階で出来高に計上する場合に、3次元データのみで、出来高算出値の大部分を出来高として認める旨を明確化

既済部分検査技術基準（案）同解説
・実地による出来形検査の簡略化（3次元データを活用した検査への対応）
・検査項目（幅、基準高、法長）、密度の規定の改正

9

予定スケジュール（H27）（H28）～（将来）～

新基準の整備新基準（土木工事施工管理基準（案）など）の導入

新基準の標準化

ICTの導入が遅れている企業の導入初期（関連機器、技術者育成など）に係る支援
i－Constructionの推進（新規箇所）新たに測量を行う現場から、順次、i-Constructionを実施（事業中箇所）現基準による設計を完了している場所は、施工者提案※により、i-Constructionを実施

全プロセスでi-Constructionを標準化※施工者提案：施工者が自発的にICT建機の活用を提案すること
ＩＣＴ導入協議会（第1回）
H28年2月5日

ＩＣＴ導入協議会（第2回）
3月末予定①3次元データの契約図書化②3次元計測基準の整備

既存システムの活用③3次元出来形管理基準（基準改訂）④数量算出の3次元化（算出要領改訂）⑤３次元データの納品仕様

導入

ﾌｫﾛー
ｱｯﾌﾟ

システムの整備⑥3次元モデルによる検査（基準改訂）
H28.2月H28.3月H28.4月10