平成 30 年 10 月 19 日

福島地方環境事務所の最近の動き（今週の福島）【最近の動きのポイント】
・あきもと環境副大臣が、大熊町、楢葉町、双葉町を訪問し、町長等と面会しました。また、中間貯蔵施設の視察を行いました（10/16）○ 除染・廃棄物対策関連
・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町及び飯舘村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です
・大熊町において、大野幼稚園の除染（約 1.3ha）が完了しました（10/13）○ 中間貯蔵施設関連
・26 市町村から平成 30 年度の輸送を実施中です＜除去土壌等の輸送の進捗状況＞
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

今年度搬入済量（10/16 時点）
約 68.8 万㎥

今年度進捗率
約 38.2％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

累積搬入済量（10/16 時点）
約 144.6 万㎥

累積進捗率
約 10.3％○ リスクコミュニケーション等関連
・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支
援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です・環境再生プラザにおいて「ふくしま“みち”さがし」（第 2 弾）を実施します○ その他のイベント等関連
・福島フェス 2018（＠六本木ヒルズ）に福島応援ブースを出展します（10/20、21）-1-

0．福島地方環境事務所○

10 月 16 日、あきもと環境副大臣が、渡辺大熊町長、松本楢葉町長、伊澤双葉町長
等と面会しました。あきもと副大臣から除染や中間貯蔵施設の整備、汚染廃棄物の処
理に御理解と御協力をいただいていることに心からの感謝を伝え、中間貯蔵事業や特定廃棄物埋立処分事業について、引き続き、安全・安心に万全を期して進めていくことを伝えました。
また、同日、中間貯蔵施設の視察を行いました。

Ⅰ．除染・廃棄物対策関連１

特定復興再生拠点区域の解体・除染について
帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋解体・除染等を実施しています。

○ 最近の動き・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町及び飯舘村において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です。
詳細は別添 1、3 のとおり
・大熊町において、大野幼稚園(約 1.3ha)の除染工事が、10 月 13 日に完了しました。
詳細は別添 4 のとおり
２

避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について
帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、
順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。
○

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1 のとおり○

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 5 のとおり

Ⅱ．中間貯蔵施設関連
中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。
（１）最近の動き○

26 市町村から平成 30 年度の輸送を実施中です。

-2-

○

除去土壌等の輸送の進捗状況
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

今年度搬入済量（10/16 時点）
約 68.8 万㎥

今年度進捗率
約 38.2％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

累積搬入済量（10/16 時点）
約 144.6 万㎥

累積進捗率
約 10.3％（２）平成 30 年度の進捗状況○ 除去土壌等の輸送
搬出市町村

浜通り

中通り

いわき市
相馬市
南相馬市
広野町
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村
飯舘村
福島市
郡山市
白河市
須賀川市
二本松市
田村市
伊達市
本宮市
桑折町
国見町
川俣町
大玉村
鏡石町
天栄村
西郷村
泉崎村

今年度の
搬出可能量
(㎥)

（10 月 16 日までの搬入実績）
今年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量(㎥)

今年度の搬入済量(㎥)

7,800
20,00020,900
100
3,600
300
6,000
300
-

11,06429,537
3,180
33,25357,29737,41950,672
17,08923,52440,27067,287
23,166
68,461
24,20816,031
22,727
23,14823,062
12,2591,782
6,948
31,591
7,683
323
4,476
30,472
6,312

22,200
16,100113,200
31,90072,400
162,400
42,400147,000
132,700
130,300
71,400151,600
78,70067,20033,80022,00050,00047,80062,60020,60019,20016,30071,60013,7000
16,10054,90015,200

-3-

累積
搬入済量
（㎥）

33,462
16,851
57,59912,74058,709100,746
51,974
102,036
64,00860,002
56,797
95,57848,041
131,828
48,66930,956
66,50849,63843,98035,544
18,416
18,29253,87016,948
7,853
14,14751,556
16,743

中島村
矢吹町
三春町
合計

6,400
13,90024,4001,728,000

59,0005,827
14,054
7,279
16,876
1,384
15,573
687,731 1,446,396※※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 ㎥と換算しています。
※ 中間貯蔵施設への搬入済量（2018 年５月末時点）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018 年５月末時点、市町村
除染：2018 年３月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年５月末時点、市町村除染：2018 年３月末時点））の合計量。
※ 10 万㏃/㎏超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
※ 累積搬入済量の合計値には、2018 年３月末時点で搬入が完了している市町村の搬入量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬入済量の合計とは数字が一致しません。
○

中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba○

中間貯蔵施設に係る工事等について工事等の一覧は別添 2 のとおり

Ⅲ．放射線健康リスクコミュニケーション等関連①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。
（１）最近の動き○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
○ 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーショ
ン支援事業を実施中です。
○ 田村市において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しました（10/13）。
○ 富岡町において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しました（10/15）。
○ 飯舘村において、「放射線による健康影響に関するセミナー」を開催しました（10/16、17）。
○ 福島市において、福島県社会福祉協議会を対象とした「放射線の基礎知識と健康影響」の職員研修会を行いました（10/19）。

-4-

○

南相馬市の「おだか秋まつり」において、ホールボディ・カウンタによる内部被
ばく線量測定を実施します（10/20～21）。
○ 富岡町において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施します（福島会場 10/22、富岡町会場 10/24～27）。
○ 環境再生プラザが実施するイベント「ふくしま“みち”さがし」（第 2 弾）では、「浜通りから知る『地域産業再生の可能性』」をテーマに 11月10日～11日（1泊 2日）のバスツアーを実施します。
別添 6 のとおり
http://josen.env.go.jp/plaza/about/communication/kurumaza/（２）これまでの実施状況項（10 月 19 日時点）
実施回数

目

H29 年度

今年度① 自 治 体 職 員 や 相 （ア）職員向け研修会
77 回
29 回
談員等の活動の（イ）専門家派遣
47 回
9回
支援（ア）住民セミナー
72 回
25 回（イ）車座意見交換会
62 回
32 回
（ウ）個人線量測定の支援(WBC)
83 日
49 日
②住民の放射線に関 （エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）にする理解醸成の支援よる活動（オ）ガンマカメラ活用リスク
コミュニケーション支援事業③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）（ア）専門家派遣（イ）移動展示

184 台・日

116 台・日

142 件
42 件［55 日］

78 件
26 件［40 日］

Ⅳ．その他のイベント等関連
環境省（福島地方環境事務所）は、自治体等が実施するイベント等のサポートを行っ
ています。
○

最近の動き
10 月 20 日(土)～21 日(日)に六本木ヒルズ（東京都港区）で開催される「福島フェス 2018」に福島応援ブースを出展（経済産業省と共同出展）します。環境省ブースでは、双葉郡（富岡町、楢葉町、大熊町、双葉町）の地域活性化の取組の様子をボラン
ティアの学生が発信します。
別添 7 のとおり
http://fes.fukushima.jp/

-5-

別添１
除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
市町村

工事名

南相馬市

○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事（H30/2/13〜）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H30/8/8〜）※H30.9 月に着工

浪江町

○平成 29 年度（平成 28 年度繰越）浪江町フォローアップ除染等工事（H29/9/25〜）※H29.10 月に着工
○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事（H30/5/15〜）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）(H30/6/20〜)※H30.8 月に着工
○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事（H30/1/25〜）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事（H30/4/11〜）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

双葉町○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H29/12/4〜）※H29.12 月に着工
○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）（H30/1/10〜）※H30.2 月に着工
○平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事（その 2）（H30/2/8〜）※H30.4 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

大熊町○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）大熊町仮置場復旧等工事（H30/7/19〜）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/1/25〜）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

-6-

市町村

工事名

富岡町

○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他)（H29/5/22〜）※H29.6 月に着工
○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工事（H29/9/26〜）※H29.10 月に着工
○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/8/7〜）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事（その 2）（H29/12/27〜）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

楢葉町○平成 29 年度楢葉町仮置場復旧等工事（H29/4/19〜）※H29.5 月に着工
○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)楢葉町仮置場復旧等工事（H30/7/5〜）※H30.8 月に着工
○平成 30 年度楢葉町建物解体等撤去工事（H30/7/9〜）※H30.7 月に着工

飯舘村

○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)飯舘村仮置場復旧等工事（H30/4/10〜）※H30.4 月に着工
○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/9/4〜）※H30.9 月に着工
○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事（H30/4/13〜）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付終了

川俣町○平成 30 年度(平成 29 年度繰越）川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29〜）※H30.6 月に着工
○平成 30 年度川俣町建物解体等撤去工事（公共特殊建物）（H30/7/26〜）※着工準備中葛尾村○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事（その 2）（H30/6/20〜）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去
等及び除染等工事（H30/10/5〜）※着工準備中○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

田村市○平成 30 年度田村市・川内村仮置場復旧等工事（H30.8.21〜）

川内村※着工準備中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事
-7-

別添 2
中間貯蔵施設に係る工事等の一覧
工事名
土壌貯蔵

○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/6/14

施設等〜）※H28.11 月に着工、H29.12 月貯蔵開始○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/6/14〜）※H28.11 月に着工、H29.10 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11〜）※H29.10 月に着工、H30.9 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/5/18〜）※H30.1 月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11〜）※H29.11 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11〜）※H29.9 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/18〜）※H29.11 月に着工、H30.10 月貯蔵開始○平成 30 年度中間貯蔵（双葉 3 工区）土壌貯蔵施設工事 （H30/4/6〜）※H30.9 月に着工
○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 4 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/5〜）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 5 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/10〜）※今年度中に着工予定

廃棄物○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理そ関連施設の 1 業務（H30/3/1〜）※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 2 業務（H30/3/1〜）※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/9〜）※H30.6 月に着工、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/8〜）※H30.7 月に着工、H31 年度内に稼働予定

-8-

工事名
その他

○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）

施設等（H29/12/23〜）○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/1/19〜）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（H30/7/19〜）○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/8/24〜）

-9-

別添３

特定復興再生拠点区域整備の状況（2018年10月19日時点）○ 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
○ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。 同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から５年を目途に避難指示解除を目指す）。
○ これまでに、以下６町村の計画が認定され、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村で解体・除染等工事に着工。
大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）①
先行除染済（約40ha）①②
先行除染済（約147ha）

先行除染済（約147ha）【工事状況】①復興シンボル軸解体・除染等工事（解体55件、除染約7ha） ：12月25日着工②駅東等解体・除染等工事（解体640件、除染約90ha）：実施中【工事状況】①下野上地区の西エリアを中心とした解体・ 除染等工事（解体460件、除染約160ha） ： 3月9日着工

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）浪江町（2017.12.22認定、約660ha）②①
先行除染実施中（約44ha）

先行除染実施中（約44ha）【工事状況】①夜ノ森駅周辺の除染等工事(除染約0.3ha)：完了②拠点北エリアの解体・除染等工事（解体300件、除染約80ha）：実施中【工事状況】①一部道路の除染等工事(除染約4ha)：完了②３地区における解体・除染等工事（解体60件、除染約30ha）：実施中

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）飯舘村（2018.4.20認定、約186ha）①【工事状況】 解体・除染等工事について調整中【工事状況】①長泥地区の居住促進ゾーンを中心とした解体・除染等工事(解体20件、除染約30ha)：9月28日着工- 10 -

大熊町大野幼稚園の除染が完了しました 別添４（平成29年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等工事及び除染等工事（その１））○平成30年3月9日に着工した、大野幼稚園の敷地除染(約1.3ヘクタール)が、10月13日に完了いたしました。
○大熊町の復興に向け、特定復興再生拠点区域の建物解体及び除染工事等、環境再生事業へ継続して取り組んで参ります。

３月

着工前の風景（グランド側）

５月

下草刈り後（グランド側）

７月

３月

着工前の風景（園庭側）

表土の剥ぎ取り（グランド側）

１０月

１０月

除染完了（園庭側）

除染完了（グランド側）- 11 -

別添５
特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
平成 30 年 10 月 19 日
【最新の進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

1,385

40,091

10/10〜10/16※搬入は平日のみ実施しています。
※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

平成 29 年 11 月

707

707

平成 29 年 12 月

2,746

3,453

平成 30 年 １月

1,866

5,319

平成 30 年 ２月

2,523

7,842

平成 30 年 ３月

4,060

11,902

平成 30 年 ４月

4,965

16,867平成 30 年 ５月

4,287

21,154平成 30 年 ６月

5,615

26,769平成 30 年 ７月

3,445

30,214平成 30 年 ８月

2,504

32,718平成 30 年 ９月

4,410

37,128平成 30 年 10 月(16 日まで)

2,963

40,091(袋)

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

40,091
37,128

月別搬入実績（袋数）30,214

累計（袋数）

40,00032,71835,00030,00026,76925,00021,15420,00016,867

15,00011,902

3,453

5,319

7,842

2,746

10,000
5,000

707
707

45,000

1,866

2,523

4,060

4,965

4,287

5,615

3,445

2,504

4,410

2,963

H29 年11 月H29 年12 月 H30 年 １月H30 年 ２月H30 年 ３月 H30 年 ４月H30 年 ５月H30 年 ６月 H30 年 ７月H30 年 ８月H30 年 ９月H30 年 10月(16日まで)0

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki̲umetate̲fukushima/progress/- 12 -

ƌǔǾǐոҹ
ƅǁƴ

参加者
募集中！

別添６

震災から7年半が経過する福島。
様々な地域、様々な分野で一歩ずつ日常を取り戻す取組みがなされています。
こうした取組みについて、その土地を訪れて知り、これから進んでいく“みち”を一緒に考えてみませんか。
こうし
左写真：「Jヴィレッジ」
右写真：「４月の夜ノ森桜並木」＊“みち”とは、＊“みち”
これまで知らなかったことの“未知”と、これからの福島の“道”の意味。くるまざカフェは、くる、まざる等の意味が込められています。

浜通りから知る「地域産業再生の可能性」1泊2日バスツアー
ナビゲーター

日程

ガイド

開沼 博さん
社会学者
立命館大学衣笠総合研究機構准教授
福島大学客員研究員

佐々木 邦浩 さん

2018年11月10日（土）〜11日（日）

ご旅行代金(お一人様あたり)13,000円 (学生 10,000円)＊食事・宿泊費 等含む（ただし、
１日目の昼食代は含みません）

富岡町役場産業振興課
職員

定員20名 ＊参加対象：15歳以上

締切（月）
2018年10月22日

体験プログラム日程(予定)

1日目 11月10日（土）2日目 11月11日（日）

8：30

9：00

Jヴィレッジ（楢葉）郡山駅（西口ターミナル 出発）●施設見学（４階展望室〜フィットネスジム〜ピッチ〜全天候型練習場）
グラウンドキープについて知る

富岡町（富岡）さつま芋畑（楢葉）●夜の森桜並木道〜富岡駅周辺を巡る●芋ほり体験を通じて新たな農業再生について知る

企業訪問（富岡）

ならはCANvas（楢葉）●富岡町内に本社を置く測量設計会社㈱ふたばを訪問●昼食：お弁当
ならはCANvas見学

木戸川（楢葉）えびす講市（富岡）●昨年富岡で復活したえびす講市にて昼食(各自)●鮭のやな場見学
今年の鮭の遡上はどのような状況か知る

富岡文化交流センター（富岡）●施設見学と振返り●地域産業再生の可能性について■㈱ふたば 遠藤秀文さんを交えトークセッション

郡山駅（西口ターミナル 解散）

リプルンふくしま（富岡）17：00

とみおかワイン葡萄栽培クラブ（富岡）
●圃場見学

お申込み

Jヴィレッジ（楢葉）ホープツーリズムの『企画ツアー』
ウェブ予約ページよりお申込みください。
また、電話・メールでもお申込みいただけます。
www.hopetourism.jp/024-525-4060
hopetourism@tif.ne.jp

●宿泊
震災前、
震災直後、
これからのJヴィレッジを知る
夕食は「結のはじまり」

ご予約は
コチラから

※メール特記事項
お名前(フリガナ)/電話番号/ご住所(郵便番号)/メールアドレス/
性別/生年月日/年齢/ツアー名/参加人数
詳しくは応募要項をご確認ください。

17：30※到着時間は当日の交通事情、天候などにより延帰着する場合がございます。

※写真はイメージです。

- 13 -

ߑҔƀ॔‫ݡ‬Ƶ
オンラインでお申込み

メールでお申込み●ホープツーリズムのホームページ（https://www.hopetourism.jp/）「企画ツアー」
ウェブ予約ページよりお申込みください。

●メール本文に、以下の必要事項をすべてご記入の上、お申込み専用メールアドレス（hopetourism@tif.ne.jp）
へお送りください。
※メール特記事項

お電話でお申込み

・お名前（フリガナ） ・電話番号 ・ご住所
（郵便番号）
・メールアドレス ・性別 ・生年月日
・年齢 ・ご参加希望のツアー名 ・参加人数●電話番号 024-525-4060 へお問い合わせください。
注意事項①15歳以上が参加対象です。 ②お部屋は男女別の相部屋となり、個室でのお申込みはできません。 ③お泊りいただく
お部屋はアウトバスになります。
大浴場をご利用ください。 ④帰還困難区域内の一般車が自由に通行できる路線を通行します。
放射線量が高く立ち入りが制限されている地域や、立ち入りに特別な許可が必要な場所への訪問は行いません。

旅行条件
（要約）
●募集型旅行契約：この旅行は、公益財団法人福島県観光物産交流協会が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参
加されるお客様は、当協会と募集型企画旅行契約を締結することとなります。
●お取消の場合は、お早めにご連絡ください。
●添乗員1名が同行します。
●利用バス会社：福島観光自動車 ●特別補償：当協会は、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、
身体または手荷物の上に被った一定の被害について、
あらかじめ定める額の補償金、または見舞金をお支払いいたします。
●個人情報の取り扱い：お客様から頂戴した個人情報は、お客様との連絡やその他旅行に必要な運送、食事機関等の手配およびサービスの受領の為、必要な範囲で利用させていただきます。
●申込み後、
お客様の都合により取消される場合には、お一人様につき下記の料率で取消料をいただきます。
●この旅行条件は2018年9月4日を基準としています。
●詳しい旅行条件を説明した書類をお渡ししております。
事前に確認の上お申込みください。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
取消日

21日前

取消料

無料

20日前〜8日前

7日前〜2日前

前日

当日

旅行開始後または
無連絡の解除

旅行代金の

旅行代金の

旅行代金の

旅行代金の

旅行代金の

20％

30％

40％

50％

100％

お問い合わせ【旅行企画・実施】

公益財団法人福島県観光物産交流協会〒960-8053
福島県福島市三河南町1番２０号 コラッセふくしま７階〈受付時間〉
月曜日〜金曜日 8:30〜17:30
TEL：024-525-4060
FAX：024-525-4087
福島県知事登録旅行業第２−３６２号
総合旅行業務取扱管理者 支倉 文江

総合旅行業務取扱管理者とは、
お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明に不明点があれば、遠慮なく上記取扱い管理者にご質問ください。

- 14 -

別添７

福島フェスに出展 実行委員会福島応援ブース（経産省・環境省共同出展）概要

経産省･環境省（実行委員ブース）■ブース概要動画説明パネル A1サイズ

４町紹介パネル A0サイズ

アイドル
A1パネル
（経産省）

ワイン
A1パネル
（経産省）

＜経産省＞
「ふくしまtoできること」コーナー概要
経済産業省 大臣官房福島復興推進グループ①福島復興広報動画（4種）の放映（50inchTV）②動画のQR掲載のアンケートを配布し、動画視聴
後アンケートを実施

キノコ
A1パネル
（経産省）

町紹介パネル A1サイズ

経産省
3本の動画放映

４町復興状況
A0パネル
（環境省）

来場者導線

楢葉町
A1パネル
（環境省）

クイズカウンター
富岡町
A1パネル
（環境省）
双葉町
A1パネル
（環境省）

大熊町
A1パネル
（環境省）

昨年の様子

- 15 -

来
場
者
導
線

＜環境省＞
「福島県双葉郡「復興応援&チャレンジ！」
環境省 福島地方環境事務所渉外広報課、学生ボランティア①パネル展示：双葉郡（富岡・楢葉・大熊・双葉）の地域活性化の取組の様子をボランティアの学生が発信②ならは米（新米：天のつぶ/こしひかり）・四つ葉のクローバーの種（リプルン紹介資料）を４町名を答える
クイズへ参加した方へ提供

参考実行委員会HPより抜粋

http://fes.fukushima.jp/- 16 -