（お 知 ら せ）

平成２０年２月７日
日本原子力発電株式会社

東海・東海第二発電所における安全向上への取り組みについて
１．当該期間に安全対策等 実施した項目（１） 発電所の状況（２） 発電設備総点検結果の再発防止対策への取組み状況（３） 新潟県中越沖地震を踏まえた東海第二発電所における対応
２．具体的な内容（１）発電所の状況①東海発電所（廃止措置中）
東海発電所の廃止措置工事については、安全を第一に熱交換器等解体撤去工事、燃料取扱建屋領域機器解体撤去工事に取り組んでおり、順調に進捗しています。現在、原子炉と１・２号熱交換器を接続する配管の撤去に向けた安全対策工事を行っております。
（別添資料１ 参照）
また、東海発電所の廃止措置工事にて発生したクリアランス物（放射性物質として扱う必要のないもの）につきましては、国の確認が終了した金属約１０７トンのうち約２０トンを、平成１９年６月より１１月にかけて東海村内の鋳造加工メーカーに搬出し、再生加工を行いました。さらに２月１日より、新たな約２３トン分について順次搬出を行っており、引き続き、遮へい体やベンチに加工する予定です。
②東海第二発電所
東海第二発電所は定格熱出力一定運転にて安全・安定運転を継続中です。なお、東海第二発電所では、第２３回定期検査に向け、工事に用いる資器材などの準備作業を行っております。
（２）発電設備総点検結果の再発防止対策への取組み状況
東海第二発電所、敦賀発電所１号機及び２号機の発電設備の１５件の不適切な事案に対して、昨年５月２１日に新行動計画として２５項目の再発防止対策を策定しました。現在トップマネジメントのもと安全第一を最優先に、全社一丸となって再発防止対策の実施に取組んでおります。今回は、平成 19 年
度第３回保安検査にて確認を受けた項目についてお知らせします。
（別添資料２ 参照）（３）新潟県中越沖地震を踏まえた東海第二発電所における対応（平成 19 年 12 月 7 日公表）
平成 19 年 7 月 16 日に発生した新潟県中越沖地震に伴い、東海第二発電所の当面の対応については、点検結果より得られた知見をもとに検討を行ってきましたが、今回その一部が纏まりましたので、お知らせしました。
以 上

別添資料

東海発電所

熱交換器の配管撤去に伴う安全対策について
送電

制御棒

熱交換器
蒸気変圧器

タービン

ガス

発電機
水
燃料

復水器

ガス

原子炉圧力容器
ガス循環機

給水ポンプ

生体遮蔽コンクリート
循環水ポンプ

放水路へ
冷却水
（海水）

点線の範囲内は解体撤去済み

平成１３年頃の外観＜囲いを設置＞

１

別添資料 ２（２）発電設備総点検結果の再発防止対策への取組み状況（1/2）
改善項目

4月

5月

6月

7月

8月

平成19年度
9月
10月

11月

12月

1月

マスタースケジュール
職場
風
土・
安全
文
化の改
善
企
業
倫
理・
安全
意
識の改
善

① 安全第一の再徹底② 経営層と社員との対話活動の継続，推進③

発電所幹部と発電所各室･グループとの対話活動等の推進及び言い出す仕組みの徹底④ 顧問会議による発電所運営のレビュー

労働安全衛生マネジメントシステムの導入促進，活用⑦ 技術者倫理教育の速やかな実施等

3月▼「安全第一」社長告示(4/6)
検証

H20経営方針・業務方針作成⑨ 発電所内の各室・グループの相互業務レビュー⑩ 通報連絡三原則の徹底（事例勉強会等）⑪ 報告・連絡・相談の徹底（社内外）

検証

社長／社員又は経営層／社員の意見交換会（年間10回程度）(東海:計６回) ＊検証
発電所幹部と所員との対話活動／室・ｸﾞﾙｰﾌﾟ懇談会(東海:計１８回) ＊検証▼顧問会議(5/16)

検証▼定期異動(7/1)
本格運用開始(4月～)

検証
検証

▼顧問会議

検証

継続的評価・改善検証

評価・見直し検証

コンプライアンス研修，リーダシップ研修，関係法令，保安規定の準備・実施
検証

検証⑧ 安全意識調査の継続的な実施と評価・改善等

H20
4月

東海第二定検（第23回）⑤ 人的資源・業務の適正配分に関する評価・検証⑥

2月

ｱﾝｹｰﾄ調査

ｱﾝｹｰﾄ調査，評価，分析，活動見直し
意見交換会／改善策，活動見直しの検討相互業務ﾚﾋﾞｭｰ（H18下期分）
安協勉強会（定期異動時）▼

相互業務ﾚﾋﾞｭｰ（H19上期分）
検証

検証

安協勉強会▼
検証▼外部講師による講演会

検証

検証

対話活動の充実／通報三原則の徹底／協力会社とのコミュニケーションの充実＊ 12月末現在の実績

[凡例]

検証

：実施工程 （黒塗りは実績）：実施予定 （黒塗りは実績）

東海第二発電所が第３四半期で実施した主な改善事項 （○数字は改善項目番号）（１）職場風土・安全文化の改善②社長と所員との意見交換会を実施しました。（１０月２５日、１１月２８日）③発電所幹部と一般所員との懇談を実施しました。（１０月２４日、１１月７日、１１月２０日、１２月１２日）③発電所幹部と室長／ＧＭ，ＳＭとの懇談を実施しました。 （１１月２０日）（２）企業倫理・安全意識の改善⑦リスクマネジメントコース(１２月１８日～１２月２０日)、リーガルマインド研修（１０月２２日）を実施しました。
⑩外部講師（マスコミ関係者）による講演会を実施しました。(１０月１９日)

（２）発電設備総点検結果の再発防止対策への取組み状況（2/2）
改善項目

平成19年度
4月

5月

6月

7月

8月

9月

H20

10月

11月

12月

1月

マスタースケジュール⑫⑬

ＱＭＳ教育の充実・推進（不適合管理，記録管理，保守管理，内部監査）
不適合管理の徹底、不適合管理票のデータベー
ス化

2月

3月

4月

東海第二定検（第23回）
品質保証コース▼
不適合処理状況検討会（原則１回/月）等▼内部監査員養成コース

検証

検証

検証

検証
計器仕様表・校正記録DB運用開始▽⑭ 設計データ，保全データの電算化推進
Ｑ
Ｍ
Ｓの改
善

⑮ 設計管理能力，保守管理能力の向上⑯ 調達管理における技術評価，設計検証の徹底⑰ 定期事業者検査要領書の見直し⑱

計器取替時の新仕様妥当性確認手順のルール
化⑲ 内部監査の検証と改善
行政処
分等に係る
新規項目

⑳

保安規定の変更及び変更に伴う社内規程等の整備

21

定期検査時の特別な検査対応及び特別原子力施設監督官対応

22

原子力施設へのフリーアクセスの導入協力

23

原子力発電施設の保安検査結果の公開対応

24

ニューシア対象範囲拡大及び活用推進

25

BWR事業者協議会／PWR事業者連絡会による情報共有の推進

基本設計教育資料作成

検証

検証

検証

検証
検証

仕様書標準記載例の作成／工事技術検討会の検討・審議基準の明確化／設備図書検討会設置
定期事業者検査要領書見直し（東二／敦１／敦２）

検証▼東海 手引書運用(4/1)

検証

検証
検証

内部監査に対する監査
内部監査
内部監査

検証

▼申請

検証申請▼

▼認可
▼施行／社内関連規程施行 ▼施行／社内関連規程施行▼認可▼申請特別な定期検査
特別保安検査(6/4～29)

特別保安検査(8/23～9/20)▼エスコートフリー導入(6/1)
第1回保安検査結果▼
公開(7/26)

検証

特別保安検査(11/26～12/21)▼第2回保安検査
結果公開(10/29) ▼パンフレット公開▼新登録基準運用開始(5/31)
検証協議・連絡会(計8回)＊検討継続 （トラブル情報共有等）

検証
検証

検証

＊ 12月末現在の実績

特別保安検査検証[凡例]：実施工程 （黒塗りは実績）：実施予定 （黒塗りは実績）

東海第二発電所が第３四半期で実施した主な改善事項 （○数字は改善項目番号）（３）品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）の改善⑫ＱＭＳ教育講座（内部監査員養成コース：１０月３０、３１日 ）を実施しました。
（４）行政処分及び指示対応（新規取組み項目）⑳政省令改正に関する保安規定変更(申請９月２８日,補正申請１１月２６日,認可１２月１３日,施行１２月１４日) を実施しました。（主な変更点；関係法令及び保安規定の遵守,安全文化の醸成を追加）⑳政省令改正に関する保安規定変更(申請１１月３０日,認可１２月１３日,施行１２月１４日)を実施しました。
（主な変更点；根本原因分析の方法及びこれを実施する体制を追加）