資料 3-22020（R2）シカ年度 エゾシカ個体数調整実施計画案（遺産地域内）※日没時銃猟及び捕獲個体の残置について詳細は、資料４「北海道指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画」（素案）（以下、実施計画という。）で説明。

A．知床岬地区
第 3 期計画の管理目標：知床岬地区先端部（モニタリングユニット M00、図 3-2-1）3.23 ㎢における航空調査によるエゾシカ発見密度を 5～10 頭/㎢以下にする。
１．経緯・課題
・2020(R2)シカ年度＊は、2007（H19）シカ年度より 14 シーズン目の捕獲。仕切柵整備からは10 シーズン目にあたる。低コストでシカの低密度状態を維持する手法の開発検討が課題。
・2019（R1）シカ年度の個体数調整は、越冬期（2 月 26-29 日）にヘリコプターを移動手段として実施したくくりわなと仕切柵を用いた囲いわな、並びに海明け後（5 月 21 日）に忍び猟を実施。捕獲数は計 3 頭（くくりわな 2 頭、囲いわな 0 頭、忍び猟 1 頭）に留まる。
・2019（R1）シカ年度の捕獲終了時点の推定生息密度は、9.0-15.2 頭/㎢（M00:52-3＝49 頭、先端旋回：32-3＝29 頭）となり、第３期計画の管理目標は未達成。
・仕切柵内を対象とした捕獲作業では、個体数の削減効果の高いメス成獣を効率的に捕獲できない状況へと変化。カウント調査時の仕切柵内のシカの性構成は、オス成獣に偏っている（32。また仕切柵内で確認されるシカの大半は、頭のシカのうち、メス成獣 3 頭、オス成獣 25 頭）
仕切り柵外から柵内へ通ってきているような状況と推察される。同地区の目標・捕獲方針（捕獲の対象エリアを拡大させるのかについて）を確認する必要がある。
２．方針（案）・厳冬期のくくりわなによる捕獲を実施。捕獲数を増やすため、設置基数を 60 基程度まで増やし、6 名程度で 4 日間実施する。状況に応じて誘引餌を使用する。くくりわなは仕切柵の末端や切れ目についたシカ道に設置、1 チームは仕切柵から離れた場所（メガネ岩・赤岩方面）まで移動し、シカ道にくくりわなを設置。
※厳冬期の捕獲は今回に限り休止し、新たな手法検討に注力することも要検討。
・文吉湾側の仕切柵末端の袋小路部（文吉コラル）、自動捕獲装置を利用した囲いわな式捕獲を厳冬期の現地滞在期間中に実施。餌に餌付かせるための工夫が必要。
・流氷開け後の銃猟（待ち伏せ狙撃・忍び猟）を 5 月～6 月に 4 回程度実施し、メス成獣を効率的に捕獲する。1 回あたり作業員は 3 名程度（射手 1～2 名）、日帰りを想定。
※実施計画が策定された際は、捕獲個体の残置実施を想定。
※捕獲目標頭数合計 ： 20 頭
航空カウント調査の見落とし率が低いと想定される同地区では、自然増加率を 0.2 とし、第 3 期の計画期間が終了する 2021（R3）シカ年度末までの 2 年間で目標を達成できるよう、捕獲目標頭数を設定。

1

2020（R2）航空カウント調査 58 頭→捕獲頭数 20 頭→2021（R3）航空カウント調査 45 頭→捕獲頭数 20頭→2021（R3）捕獲後推定値 25 頭（生息密度 7.73 頭）を想定。
３．捕獲事業内容（案） （知床岬地区）①．流氷期 ヘリ捕獲（小規模隊4 日間） １回（2019（R1）シカ年度に近いパターン）●期間：

2～3 月に 1 回（航空カウント調査終了後）。4 日間。

●人員規模：6 名程度●実施方法：

くくりわな 60 基程度、仕切柵を改修した囲いわな 1 基●個別の課題：くくりわなの凍結融解による作動不良の防止、囲いわなのヘイキューブにシカを餌付かせる手法●捕獲目標頭数：10 頭②．海明け後 船捕獲（小規模隊日帰り）（2018（H30）シカ年度に近いパターン）●期間：

5 月～6 月に 4 回程度、日帰り。

●人員規模：

3 名程度（射手 1～2 名）●実施方法：

待ち伏せ狙撃・忍び猟●個別の課題： 登山者や漁業者に対する周知や安全対策、ヒグマ対策、捕獲能力の高いライフル射手の確保●捕獲目標頭数：10 頭４．2020 シカ年度以降の検討課題
・生息が確認できているエゾシカのオスの割合が大きく、メスを効率的に捕獲できない。

囲いわな
第１岩峰
知床岬灯台

文吉湾

羅臼高茎草本囲い区

第３岩峰

獅子岩

一の沢
三の沢

メガネ岩

くくりわな設置範囲
アカイワ川（3 月上陸地点）
カブト岩

ポロモイ

図 3-2-1．知床岬先端部の地図（実線が捕獲補助用の仕切柵）．

2

B. ルサ－相泊地区
第 3 期計画の管理目標：ルサ-相泊地区（モニタリングユニット R13、図 8-1-2）の 24.68km2 における航空調査によるエゾシカ発見密度を 5 頭/km2 以下にする。
1．経緯・課題
・2019（R1）シカ年度は、くくりわな（4 年目）で 21 頭、流し猟式 SS（7 年目）で 17 頭、待ち伏せ狙撃（初）で 4 頭、合計 42 頭を捕獲。
・ルサ-相泊道道沿いなど、低標高帯に出現するシカが少なくなる厳冬期（1 月下旬から 3 月上旬）は、既存手法による捕獲が適さない時期。中標高域で捕獲事業を展開するには、段丘上にあがる必要があるが、作業道がなく、事業のための移動路が確保できない。
・昨シカ年度に試みた崩浜南での待ち伏せ式狙撃は、捕獲に適した場所が少ない。捕獲頭数を増やすには、同じ範囲で捕獲を繰り返す必要があり、捕獲効率の低下を招く可能性がある。
・2019（R1）シカ年度の航空カウント調査によるエゾシカ発見密度は 5.19 頭/㎢。第３期管理目標の５頭/㎢以下は未達成（R13= 航空カウント調査区 U12 南部 + U13 + U13s = 24.68 ㎢、128 頭）。

くくりわな

くくりわな

流し猟式 SS

くくりわな

図 3-2-2. 2020 年航空カウント調査時のエゾシカ発見位置と 2019（R1）シカ年度のエゾシカ捕獲実施箇所.

3

２．方針（案）・わな捕獲はくくりわなの運用に重点を置く。12 月下旬からルサ川-カモイウンベ川間でくくりわなを運用、捕獲期間と捕獲範囲を拡大する。
・銃猟は流し猟式シャープシューティングと待ち伏せ式狙撃を実施し、メス成獣の効率的な捕獲を目指す。流し猟式シャープシューティングは３～４月に実施する（捕獲効率の低下する２月は実施しない）。待ち伏せ式狙撃は、捕獲期間を拡大する。
※実施計画が策定された際は、流し猟式シャープシューティングにおいて日没時銃猟実施を想定。
※捕獲目標頭数合計： 55 頭
2015（H27）シカ年度以降の航空カウント調査とライトセンサス結果、捕獲頭数実績を基に捕獲目標頭数合計を設定。捕獲目標頭数は 2019（R1）捕獲頭数実績の 3 割増しで設定。
３．捕獲事業内容（案）①．くくりわな●期間：12 月下旬～ わな設置、餌づけ及び捕獲開始。

●実施候補地： 相泊～カモイウンベ川間の崩浜南部、昆布浜付近、ルサ川左岸周辺（いずれも再設置）。
●個別の課題： 警戒心の高まりに配慮した配置、部外者による攪乱・事故の防止、道道通行止時の対応。
●捕獲目標頭数：20 頭（2019（R1）シカ年度くくりわな捕獲実績と同等）。
②．待ち伏せ式狙撃●期間：4 月下旬～6 月下旬（週 2 回程度、計 15 回程度の捕獲）●実施候補地： 崩浜（アイドマリ川～クズレハマ川）●個別の課題： 実施時間、捕獲の実施間隔および人員数の検討、希少猛禽類関係の事前調整。
●捕獲目標頭数：15 頭（2019（R1）シカ年度待ち伏せ式狙撃捕獲実績等を参考）③．流し猟式 SS●期間：

3 月上旬、餌づけ誘引実施（2 月末までは、餌づけも実施しない）
3 月下旬～4 月末、週 1 回程度（計 5 回程度）捕獲を実施。

●実施候補地： 道道知床公園羅臼線沿い（北浜～相泊間 約 7km：従来の実施区間）●個別の課題： 道路法面工事との調整、漁業者等への周知。
●捕獲目標頭数：20 頭（2019（R1）シカ年度流し猟式 SS 捕獲実績と同等）。
４．2020 シカ年度以降の検討課題
・捕獲手法として段丘上林内での忍び猟が候補に挙げられるが、捕獲個体の搬出が困難なことが課題。

4C. 幌別‐岩尾別地区
第 3 期計画の管理目標：幌別－岩尾別地区（図 3-2-3））の 29.08 ㎢における航空調査によるエゾシカ発見密度を 5 頭/km2 以下にする。
1．経緯・課題
・2019(R1)シカ年度は、小型箱わな（4 年目）で 8 頭、くくりわな（再開 2 年目）で 19 頭、岩尾別大型仕切柵（7 年目）で 5 頭、岩尾別での待ち伏せ式誘引狙撃（4 年目）で 14 頭、運動
地 SS で 9 頭（2019 年 6 月実施）、合計 55 頭を捕獲。
・2019（R1）シカ年度の航空カウント数は 49 頭。発見密度は 1.7 頭/㎢（49 頭/29.08 ㎢）となり、前年に続いて第 3 期管理目標を達成。低コストでシカの低密度状態を維持する段階に移行。
・ただし局所的に高密度のエリアが残る。特に同地区西部の幌別（U-06：岩尾別川～幌別川左岸）は観光地（フレペの滝、プユニ岬等）を含むため、大規模な銃捕獲の実施は困難。道路から 0.5～1.0km 離れた海岸沿いにまとまった越冬群が残っているが、効率よく捕獲するためには捕獲地点までのアクセス方法（スノーモビルの使用など）を検討する必要がある。くくりわなによる捕獲が現実的。
・岩尾別右岸（U-06:岩尾別川～知床五湖）は、銃猟を含むこれまでの捕獲作業により低密度を維持する段階に移行。
・冬眠明けのヒグマによる攪乱等により、捕獲適期のピーク（3 月下旬～4 月初旬）に十分な捕獲を実施できていない。箱わなへの警戒心が上昇、メス成獣の捕獲比率が低下。

5

硫黄山登山道の延長線

Ｓ０２
U-04

（S04 と S02 の境界線）

イダシュベツ川河口

S04 幌別－岩尾別

U-04

仕切柵

誘引狙撃・

U-05

流し猟式 SS
誘引狙撃

U-06

くくりわな
流し猟式 SS
くくりわな

図 3-2-3.幌別-岩尾別地区における 2019 年航空カウント調査時のエゾシカ発見位置と 2019（R1）シカ年度のエゾシカ捕獲実施箇所。航空カウント調査の U04 西部、U05、U06 の３地点を合わせたものが幌別-岩尾別地区になる（29.08 km2）

２．方針（案）岩尾別
・岩尾別川河口～右岸台地上に集結する群れの捕獲にひきつづき重点を置く。岩尾別右岸（岩尾別川沿い、台地上）において、待ち伏せ式誘引狙撃（銃猟）を主体とした捕獲を行う。
・捕獲効率の低下から、くくりわなによる捕獲は実施しない。
・五湖側からの移動分散個体を捕獲するため、低労力で運用可能な仕切柵での捕獲を継続する。
※実施計画が策定された際は、岩尾別台地上の待ち伏せ式誘引狙撃において日没時銃猟実施を想定。
幌別・くくりわなを主体とした捕獲を実施する。幌別川から知床自然センター間、ポロピナイ周辺に、前年よりくくりわなを増設、20 基を設置する。少雪・無雪に対応できるくくりわな（穴を掘る必要のないくくりわな）を導入し、幅広い状況に対応、捕獲効率の改善を図る。
・捕獲効率の低下から、箱わなによる捕獲は実施しない。

6

※捕獲目標頭数合計： 60 頭
2016（H30）シカ年度以降の航空カウント調査とライトセンサス結果、捕獲頭数実績を基に捕獲目標頭数合計を設定。2016（H30）シカ年度以降、航空カウント調査のヘリ発見密度は 5 頭以下で推移しており、捕獲目標頭数は 2019（R1）捕獲頭数実績と同程度に設定。
３．捕獲事業内容（案）①仕切柵を用いた大型囲いわな式捕獲（既設）●期間：

1～3 月に餌付け・捕獲●実施候補地：岩尾別地区（海岸側ササ地）●仕様等：

大面積のササ地を仕切柵で囲い、囲いわなのようにして捕獲。落とし扉は蹴り糸で落下するように加工。メール送信機能付自動カメラを設置し、捕獲を補助。捕獲個体は銃による止め刺し後、死体で搬出。作業にはスノーモビルを使用する。

●個別の課題：－●捕獲目標頭数：5 頭（2019（R1）シカ年度実績と同程度）②くくりわな（再設置・積雪期）●期間：

1～3 月に捕獲（20 基を設置）●実施候補地：

幌別地区（幌別川～知床自然センター・ポロピナイ周辺など）●個別の課題：

わなの設置位置とアクセスルートの最適化、わな巡回・止め刺し・搬出の省力化、観光利用との住み分け●捕獲目標頭数

20 頭（2019（R1）シカ年度実績 19 頭 ）③待ち伏せ式誘引狙撃（積雪期）●期間：

1～3 月下旬 （1 月上旬から餌付け、捕獲は最大週 2 回の頻度で 10 回程度）

●実施候補地：岩尾別川河口のふ化場付近、岩尾別台地上の林内・林縁●個別の課題：

長時間の待ち伏せによる射手の肉体的負担の軽減●捕獲目標頭数： 20 頭 （2019（R1）シカ年度冬期実績から約 5 割増）④待ち伏せ式誘引狙撃（残雪期）●期間：

4 月上～中旬（捕獲は最大週 2 回程度の頻度、5 回程度）

●実施候補地：岩尾別台地上●個別の課題：

長時間の待ち伏せによる射手の肉体的負担の軽減、冬期通行止め区間の道道に立ち入る利用者等への周知。

●捕獲目標頭数： 5 頭（2019（R1）シカ年度実績と同程度）⑤運動地流し猟式 SS（待ち伏せ狙撃・忍び猟）（無積雪期）●期間：6 月（捕獲は週 2 回程度の頻度、6 回程度） ＊2021 シカ年度

●実施候補地：幌別・岩尾別台地上、しれとこ 100 平方メートル運動地内の作業道沿い

7

●要

素：

餌づけ誘引なし、スマートディアの追加発生を可能な範囲で回避するよう配慮、車両を必ずしも利用しない（待ち伏せ狙撃への臨機応変な切替）、道路入口封鎖●個別の課題：低密度を維持する手法としての有効性を検討●捕獲目標頭数： 10 頭４．2020 シカ年度以降の検討課題
・低密度状態を効率的に維持するための捕獲の進め方。
・イダシュベツ川河口方面からの移動分散個体の対応。知床五湖周辺で捕獲するには冬期観光利用との調整が必要。
・五湖ゲート閉鎖中のイダシュベツ方面での個体数調整の実施
・フレペの滝～ポロピナイ間（幌別台地上）の海側崖沿い草原地帯で越冬している群れの捕獲の進め方。
・道路や遊歩道沿いでの、吹矢や麻酔銃を用いた捕獲。フレペの滝など捕獲圧をかけられないが人慣れした群れに対し、メス成獣を選択的に減らしていくことで群れの繁殖率を下げる。麻酔で捕獲した個体を一時養鹿場に運ぶ方法は、過去にウトロ市街地で実績あり。

8表 3-2-1． 2020（R2）シカ年度

遺産地域内におけるエゾシカ個体数調整事業（案）
10 月

11 月

12 月

1月

シカ季節移動

2月

3月

4月

5月

6月

シカ季節移動

流氷期

積雪十分に
猛禽繁殖期
岩尾別～五湖間道道冬期閉鎖 11 月下旬～4 月下旬

モニタリング航空カウント調査(遺産地域内)スポットライトセンサス（秋期集中）

スポットライトセンサス（春期集中）

Ａ ①. 流氷期 ヘリ捕獲
航空カウント後、宿泊捕獲 1 回（くくりわな主体＋捕獲個体の残置）（くくりわな、囲いわな）
知6 名程度、宿泊（3 泊）、1 回

床 ②. 海明け後 船捕獲岬（待ち伏せ狙撃、忍び猟）船捕獲 4 回程度
（捕獲個体の残置）

3 名程度・日帰り、4 回程度
Ｂ ①．くくりわな
わな設置（相泊-崩浜南部、昆布浜付近、ルサ川左岸

ル

餌付け＋捕獲ワナ撤去

周辺）

サ ②．誘引狙撃（待ち伏せ式）
・ （崩浜南部）

馴致・餌付

餌付け＋捕獲（計 15 回程度）

相泊
地③. 流し猟式ＳＳ（北浜－相泊：道道知床公園羅臼線）

道路管理者等関係機関との調整

馴致・餌付けシカ 道路法面に散在餌付け＋捕獲（計 5 回程度、日没時銃猟）シカ 道路法面に集中

区
Ｃ ①．仕切柵を用いた大型囲いわな式
捕獲
幌シカ海食台地縁、道路法面に集中（岩尾別台地）別 ②．くくりわな
・（幌別川-知床自然センター、ポロピナイ
岩

餌付け+ 捕獲

ワナ設置

餌付け+ 捕獲

ワナ撤去

ヒグマの冬眠明けをもって捕獲終了周辺）

尾別③-④．誘引狙撃（待ち伏せ式）
地 （岩尾別ふ化場通路、岩尾別台地上）区

馴致・餌付け餌付け＋捕獲（最大週 2 回、計 10 回程度、日没時銃猟度）
餌付け＋捕獲（最大週 2 回、計 5 回、日没時銃猟）⑤. 流し猟式 SS（待ち伏せ式、忍び猟）

捕獲（100 平米運動地作業道）(最大週 2 回、計 6 回頻度)9