令和2年度進行管理・評価シート
宇治市歴史的風致維持向上計画（平成24年3月5日認定）（最終変更 令和2年3月13日）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１−１）
1 宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１−２）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 景観形成助成制度の啓発

2③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１−３）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 史跡整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 情報発信・観光交流施設整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 重要文化的景観保存事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 歩道整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 歩行空間整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 無電柱化事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 観光サイン等整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 建物修景助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 屋外広告物助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 宇治茶園支援事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 宇治茶品質向上事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
12 宇治茶普及啓発事業・・・・・・・・・・・・・・・・・
13 市営茶室対鳳庵活用事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
14 宇治川鵜飼助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
15 宇治十帖スタンプラリー開催
・・・・・・・・・・・・・・・・・
16 京都・宇治灯り絵巻の開催
・・・・・・・・・・・・・・・・・
17 文化財見学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・
18 歴史・文化啓発事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
19 文化的景観整備計画策定調査・・・・・・・・・・・・・・・・・
20 観光交通対策検討調査・・・・・・・・・・・・・・・・・
21 空き町家の活用検討調査
・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 観光周遊道路の整備検討調査

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１−４）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 文化財の修理（整備を含む）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 文化財の防災・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 文化財の保全及び活用の普及・啓発
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 埋蔵文化財の取扱い
5 文化財の保存・活用に関わる・・・・・・・・
住民・NPO等の各種団体の状況及び今後の体制整備⑤効果・影響等に関する報道（様式１−５）
1 大幣神事、馳せ馬中止に / コロナ退散願い込め・・・・・・・・
2 ミュージアム 仕掛け満載
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 歴史文化財が…見納め・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 穢れを払い 無病息災祈願
5 宇治市「交流館」愛称つけて / 交流館の愛称「茶づな」 ・・・・・・・・
6 縁起よくすべてをつなげ・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 「覆小屋」棟上げ/木組み体験/萬福寺の古瓦で・・・・・・・・
8 宇治学ｷﾗﾘ☆光るｱｲﾃﾞｱ / 茶づなＰＲ提案書を作成
・・・・・・・・
9 まちづくりに新たな風・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 舞踏や変面ショー楽しんで / 萬福寺に幻想の光・・・・・・・・□法定協議会等におけるコメントシート（様式２）

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催

計画に記載 計画の進捗管理や計画の変更・追加について、関係課から庁内意見を調整し、「宇治市歴史的風致維持向している内容 上協議会」に意見を伺うこととする。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で学識経験者、文化財所有者、各種関係団体及び行政関係者により構成される宇治市歴史的風致維持向上協議会を開催し、計画の進行管理・評価などについて、意見を聞くことができた。
令和2年5月25日に協議会資料を協議会各委員に送付し、令和2年6月5日までに意見記入様式にご意見を記載していた
だき、郵送もしくはメールにて回答を提出依頼し、書面にて会議を開催した。
【定量的評価】
宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催回数： １回
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催状況
実施期間

種別

検討事項等
【内容】

令和2年
5月25日〜6月5日

第1回
歴史的風致維持向上協議会（書面会議）

１．議事（１）会長・副会長の選任について（２）歴史的風致維持向上計画の令和元年度進捗評価のついて（３）歴史的風致維持向上計画の軽微な変更について
２．報告（仮称）お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業に係る展示
設計の概要

宇治市-1

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

景観形成助成制度の啓発「宇治市景観計画」においては、「悠久の歴史と自然を今に活かしふるさと宇治を誇り伝えん」とした基本理

計画に記載
念のもと、市内全域を景観計画区域とし、８つに区分されたそれぞれの区域ごとに景観形成誘導指針及び屋している内容外広告物に関する行為の制限を示している。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、宇治市景観計画重点区域内において、良好な景観の形成に著しく寄与する建築物や屋外広告物の整備に対して助成を行うこととしている。景観重要公共施設の沿道の助成対象区域において景観形成助成制度の啓発チラシにより、制度の周知をすすめた。また、屋外広告物助成事業については、市の広報紙「市政だより」による周知も行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

市政だよりによる記事

助成対象区域で配布した啓発チラシ

宇治市-2

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

史跡整備事業

事業期間

平成２５年度〜令和３年度

支援事業名

歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業

計画に記載 壮大な築堤状況が体感できる空間整備と茶園景観の修景とを一体的に行い、多くの市民や来訪者に本市のしている内容 歴史・文化の総合的理解を促す。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で史跡整備事業は、機能時と埋没時の宇治川太閤堤を再現し、太閤堤の果たした役割と歴史の重層性を表現することとしている。
Ａゾーンは機能時の太閤堤の護岸施設と宇治川を再現する。 Ｂゾーンは砂に埋もれた太閤堤の護岸施設と、砂州で営まれた茶園景観を復元整備する。
令和２年度は、造成、石積み、石張り等の各種遺構再現整備を行ったほか、植栽・舗装工事、解説案内板の設置を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

Aゾーンの整備の様子
令和３年１月１８日

Bゾーンの整備の様子
令和３年１月１８日

宇治市-3

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-2
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

■実施済
□実施中
□未着手

情報発信・観光交流施設整備事業

事業期間

平成２７年度 〜 令和２年度

支援事業名

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）
史跡宇治川太閤堤跡の隣接地において、市民と来訪者が利用できる、宇治の歴史や文化を情報発信する計画に記載 施設の整備を行う。当該事業により、宇治橋周辺地域の散策ルートの起点となる場所が確保され、来訪者のしている内容 目的に応じたまちなか散策を円滑に誘導すると同時に、宇治の歴史や文化を総合的かつ分かりやすく伝えることができる。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲でＰＦＩ方式で実施している歴史公園整備では、お茶と宇治のまち歴史公園の交流ゾーンが完成し、令和2年11月末日にＰＦ
Ｉ事業者から宇治市に引き渡された。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

計画どおり進捗し、建設工事が完了した。
状況を示す写真や資料等

外観（南西面） （令和2年11月撮影）

エントランスホール （令和2年11月撮影）

レストラン （令和2年11月撮影）

2階 講座・会議室 （令和2年11月撮影）

宇治市-4

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-3
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

重要文化的景観保存事業

事業期間

平成２４年度〜

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助

計画に記載 重要構成要素の修理事業を実施し、積極的な活用を図ることにより、賑わいのある沿道景観の魅力向上やしている内容 伝統的な茶業の継承に寄与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で重要文化的景観「宇治の文化的景観」の景観重要構成要素である菊屋萬碧楼建物、福文製茶場、上林家住宅の建物
修理への補助を行った。
【定量的評価】
景観重要構成要素の届出建物修理修景事業の実施件数：３件
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

上林家住宅 修理前
令和２年７月３１日※ ドーム型の屋根部分が雨漏りがするので形状をかえ修理。

上林家住宅 修理状況
令和３年２月５日

宇治市-5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-4
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
歩道整備事業
事業期間

平成２１年度〜令和３年度

支援事業名

社会資本整備総合交付金（道路事業）

令和２年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 史跡公園と宇治川周辺の歴史・文化資源を結ぶ道路であり、歩道を整備することで、来訪者が歴史に触れなしている内容 がら安心して散策できる快適な歩行空間を確保でき、宇治川周辺の回遊性の向上につながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和２年度は、市道菟道志津川線の門前工区で道路拡幅事業用地の取得に取り組んだ。また、谷下り工区ではＪＲ奈
良線大鳳寺踏切道の拡幅整備工事に着手した。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

市道菟道志津川線（門前工区）
建物移転完了（令和元年10月）（令和3年3月現在）

宇治市-6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-5
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

■実施済
□実施中
□未着手

歩行空間整備事業

事業期間

平成２４年度〜令和２年度

支援事業名

平成２４年度〜平成２８年度：市単独事業
平成２７年度〜令和２年度：社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

計画に記載 史跡公園と宇治川周辺の歴史・文化資源や白川集落を結ぶ道路に歩行空間を整備することで、来訪者が歴している内容 史に触れながら安心して散策できるようになり、回遊性の向上につながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和２年度は、宇治川周辺の回遊性につながる散策路の１つである市道莵道９４号線の歩行空間確保のための安全対策工事を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

市道菟道94号線 整備前（令和2年4月）

宇治市-7

市道菟道94号線 整備後（令和3年3月）

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-6
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

無電柱化事業

事業期間
支援事業名〜 令和３年度
地域自主戦略交付金
社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

計画に記載 道路の無電柱化を行い道路景観の改善を行うことにより、沿道の歴史的建造物や巡行する伝統的祭礼とのしている内容 調和が図られるため、歴史的風致の維持向上に寄与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和２年度は、宇治川周辺の回遊性につながる散策路の１つである市道宇治２２８号線の無電柱化工事に着手した。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等【整備前】（平成30年1月）
【位置図】

←電柱・
電線

【整備後イメージ】

無電柱化に取り組むことで伝統的な沿道景観との調和や道路景観の改善を図る。

宇治市-8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-7
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光サイン等整備事業

事業期間 平成２９年度〜令和３年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金
計画に記載 宇治市観光振興計画に基づき、国内外からの観光客が歴史・文化資源や歴史的町並み等を回遊しやすい
している内容 環境を整備するため、観光サインや観光トイレの再整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
宇治市観光案内サイン整備ガイドラインに基づき、あがた通り〜観光センター周辺及び源氏タウンにおいて、新設５基、リノベーション４基、撤去１４基の対応を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
補助事業に基づく財政措置を行っており、国・府補助金の動向により整備の進捗に影響がある。
状況を示す写真や資料等

観光案内サインの新設（令和３年２月）

観光案内サインのリノベーション（令和３年２月）

観光案内サインの撤去（令和３年１月）

宇治市-9

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-8
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

建物修景助成事業

事業期間

平成２２年度 〜

支援事業名

市単独事業費

計画に記載している内容歴史ある沿道景観の保全と形成を促進し、賑わいと風情あるまちづくりが推進される。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、特に景観に配慮すべき宇治市景観計画重点区域内の景観重要公共施設（道路）の一部沿道において、良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる建築物、工作物、その他（設計費等）について、助成を行うこととしており、令和２年度の申請は２件である。
【定量的評価】
景観形成助成の件数 ： 申請件数 ２件（参考）令和元年度： 申請件数 １件
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

施工前（令和元年11月）

施工後（令和2年9月）

宇治市-10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-9
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

屋外広告物助成事業

事業期間

平成２２年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載
している内容景観阻害要因の減少とともに、歴史的な町並みと調和した賑わいと風情あるまちづくりが推進される。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、宇治市景観計画重点区域内において、良好な景観の形成に著しく寄与する屋外広告物の整備に対して助成を行うこととしているが、令和２年度の申請は１件である。
【定量的評価】
景観形成助成の件数 ： 申請件数 １件（参考）令和元年度： 申請件数 ０件
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

施工前（令和2年8月）

施工後（令和2年11月）

令和2年度実績

宇治市-11

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-10
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶園支援事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 減少傾向にある宇治市域の茶園の維持・拡大を進めることや、伝統的栽培方法を推奨することで、生産者のしている内容 経済的負担軽減と活動意欲を支える。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で高品質な宇治茶の生産を促進する事業として、宇治茶の伝統的茶製法である「ほんず」による生産を支援する「伝統技術継承対策」支援事業を行うとともに、茶摘み時期に必要な「お茶摘みさん」の斡旋を支援する「手摘み茶推進対策」支援事業を行い、宇治独特の茶園景観の形成に寄与した。
【定量的評価】
伝統技術継承対策事業の実施件数 ： １７件（２７４．３a）「ほんず」による生産は非常に手間暇がかかり、生産省力化である寒冷紗による生産に移行する状況の中、実施件数は
平成２９年度１９件（３２０．９a）、平成３０年度１７件（３０９．７a）、令和元年度１５件（２４７．２a）と推移している。本事業による実施面積は、年度ごとの申請内容により増減があるものの、実施件数は近年横ばいで推移しており、ほんず栽培の保存や技術継承に効果を発揮していると評価できる。
手摘み茶推進対策の実施件数： ３１件
手摘みを継続していくためには摘み子の確保が必須であるが、年々確保するのが厳しい状況であり、平成２７年度以降
実施件数が３０件程度で推移しており、手摘みを継承していきたい茶業者の支えとなっており、手摘み茶の推進の効果を発揮していると評価できる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

伝統技術継承対策事業により支援が行われた「ほんず」と呼ばれる覆下茶園の栽培状況
手摘み茶推進対策事業により実施された「お茶摘みさん」を募集するチラシ

宇治市-12

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-11
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶品質向上事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 品質向上への意欲増進や栽培・生産技術の向上が図られる。また担い手育成に取り組むことにより、生業のしている内容 維持が図られる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で６月１１日に宇治市で開催した宇治市茶品評会、８月２５日から鹿児島県で開催された全国茶品評会（式典は１１月１３日に開催）への出品の支援を実施した。なお、関西茶品評会は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。
茶品評会への出品を推奨することで、生産者の生産意欲を高めるとともに宇治茶の伝統的茶製法の継承につながった。
【定量的評価】
茶品評会出品数／入賞数 ： １０１点／４８点受賞
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

全国茶品評会（令和2年11月13日）

宇治市茶品評会（令和2年6月11日）

品評会の実施状況
第７４回全国茶品評会
出品数

第７３回関西
茶品評会

63

38

優等数
1等賞

第５３回宇治市
茶品評会

2
5

4
新型コロナウイルスの影響により中止

2等賞

10

3等賞

19

農林水産大臣賞

受賞

産地賞

受賞

4
4

宇治市-13

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-12
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶普及啓発事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 市民や来訪者が宇治茶に親しみ、宇治茶を理解することは、お茶のまち宇治の歴史的風致の維持向上に寄している内容 与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で例年開催している市民茶摘みのつどい、宇治茶まつり、市民素人茶香服大会について、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、開催されなかった。
【定量的評価】「市民茶摘みのつどい」の参加者数 ： 新型コロナウイルス感染症の影響により開催なし「宇治茶まつり」の参加者数： 新型コロナウイルス感染症の影響により開催なし「市民素人茶香服大会」の参加者数 ： 新型コロナウイルス感染症の影響により開催なし

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
イベント系の事業となるため、コロナ渦における開催方法が課題。
各事業主体等と協議の上、今後の対応について検討が必要。
状況を示す写真や資料等▲ 県神社で献茶祭が行われた様子 （令和2年11月5日）
新型コロナウイルス感染症対策のため、濃茶・薄茶・点心の拝服席は中止となったが、恒例の茶壺口切り式は古式ゆかしくとりおこなわれた。

宇治市-14

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-13
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

市営茶室対鳳庵活用事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 茶文化を体験できる機会を提供することは、市民や来訪者に宇治茶の品質や、茶業全般への関心や理解をしている内容 促すことにつながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本格的数奇屋建築の市営茶室 「対鳳庵」 において、表千家・裏千家・山荘流の３流派による抹茶や、小川流、二条流、
瑞芳菴流、方円流の４流派による煎茶の本格的なお点前の実施により、茶文化の体験できる機会の創出とお茶への関心や理解を促す場を提供することができた。
なお、平成２６年４月より従来の抹茶の薄茶、煎茶のみのメニューから濃茶と薄茶、玉露と煎茶のセットメニュー及びお点
前体験のメニューを追加することにより、利用者の増加や満足度を高める取り組みを行っている。
また、正門、待合、植栽等の改修工事を行い、令和２年７月１日よりリニューアルオープンしている。
【定量的評価】
市営茶室でお茶席の利用者数 ： １，９０８人（参考）令和元年度： １８，７８２人※新型コロナウイルス感染症の影響により観光客入込客数が大幅に減少実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

本席（三畳向切）において抹茶点前で喫茶の様子

茶の湯の用意ができていることを知らせる 在釜の札をかかげる市営茶室対鳳庵の露地門■対鳳庵 入席者数

平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和 2年度

入席者数
16,302人
14,259人
22,335人
21,638人
21,329人
24,792人
23,354人
18,782人
1,908人

うち外国人
4,889人4,259人
6,059人
7,198人8,442人
11,803人
11,858人
10,930人
58人■対鳳庵 新メニュー実績

平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和 2年度濃・薄セット
248人
118人
181人
134人
106人
143人
15人

玉露
2人
20人
9人
9人
22人
23人
13人

玉・煎セット
2人
5人
6人
0人
27人
7人
0人

お点前体験
345人
885人
913人
1,026人
954人
1,191人
53人※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月１日〜６月３０日、１月１６日〜３月７日まで休席となった。

宇治市-15

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-14
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治川鵜飼助成事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 平安貴族の宇治川見物のひとつであった宇治川の鵜飼は、鎌倉時代に禁止されたのち、昭和初年に復活している内容 し、以降宇治川の夏の風物詩として定着している。多くの来訪者を楽しませる鵜飼を継承する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から当面延期の方針をとっていたが、結果として１日も営業することができず全日程を終了した。
【定量的評価】
鵜飼船乗船者数： ０人（参考）令和元年度 ： 約２，６３５人（増水・台風のため５３日間の臨時休業があり、３９日間の営業実施であった。）≪うみうのウッティー 孵化・成長≫
平成２６年・・・１羽 平成２７年・・・２羽
令和元年・・・２羽
令和２年度・・・０羽

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

平成２８年・・・２羽

平成２９年・・・４羽 平成３０年・・・０羽

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
今後、さらなる集客に向けて放ち鵜飼の検討を行っている。
状況を示す写真や資料等■鵜飼の様子
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和 2年度■鵜のヒナ

期間日数 休業日数 営業日数 乗船人数 （内乗合人数） 1日平均（人）
営業時間
6月15日 〜 9月23日
101
18
83
6,700
4,700
80
6月15日 〜 9月21日
99
23
76
6,970
4,520
91
6月14日 〜 9月23日
102
40
62
7,060
3,670
114
7月1日 〜 9月30日
92
13
79
6,920
3,570
88
7月1日 〜 9月30日
92
17
75
6,390
3,470
86
7月1日 〜 9月30日
92
43
49
4,325
1,965
89
7月1日 〜 9月30日
92
53
39
2,635
1,670
68
中 止
―
―
―
―
―
―

■うみうのウッティー
平成26年6月29日、宇治川の鵜飼で飼育されているウミウに初めてのヒナが誕生しました。
ウミウは警戒心が強いため、飼育されているウミウの産卵及びふ化は日本で初めてのことです。
このヒナはウッティーと名付けられ、鵜飼デビューを果たし活躍しています。
現在までに11羽のウッティーが誕生しています。

宇治市-16

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-15
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治十帖スタンプラリー開催

事業期間 平成２３年度 〜
支援事業名 市単独事業
計画に記載 近世から親しまれる宇治の遊覧の１つ『源氏物語』宇治十帖めぐりを定期的に設けることにより、多くの人に宇している内容 治川河畔の歴史的風致に触れる機会が創出される

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
毎年晩秋の宇治の風情を楽しみながら源氏物語宇治十帖ゆかりの地などを巡るスタンプラリーを開催しているが、令和２
年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となった。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

当日の様子（令和元年度）

第29回（令和元年度）スタンプ帳

平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和 2年度

開催日数
5
5
5
5
5（内1日中止）
4
4
中止■宇治十帖スタンプラリー参加者

宇治市-17

参加者数
16,598人
17,176人
17,744人
17,503人
12,674人
13,146人
12,008人―

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-16
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

京都・宇治灯り絵巻の開催

事業期間 平成23年度 〜
支援事業名 市単独事業

かつては宇治川の蛍狩りが夏の夜の風物詩として、多くの来訪者で賑わいを見せた。現在宇治川で蛍を見る

計画に記載
ことはできないが、夜に宇治川河畔を散策する機会を設けることで、かつてのような賑わいの創出につながしている内容る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
宇治川の鵜飼、植物公園の蛍ナイター、三室戸寺のライトアップや宇治市観光協会の会員13店舗等による行燈の掲出・点灯を継続して実施し、計画に記載している「夜に宇治川河畔を散策する機会を設けることで、かつてのような夜の賑わいの創出につながる。」という一定の効果が発現した。昨年度より「京都・花灯路」のコンセプトと源氏物語宇治十帖をテーマにした「宇治灯り絵巻灯籠」を融合し、宇治の街並みに似合う宇治情緒豊かな陰影のある灯りの路を連結する事業を企画し、実施することとした。昨年３月に予定していたイベントについては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から延期となったが、１１月〜１２月にかけて朝霧橋等のライトアップや宇治十帖の灯籠を宇治橋上流側の道に並べる「灯りのみち事業」を実施した。
進捗状況 ※計画年次との対応□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
次年度以降も継続し、イベント等に合わせた灯りの演出と、京都府と連携した「京都・花灯路」連携周遊事業にも引き続き取り組む。
状況を示す写真や資料等■京都・宇治灯り絵巻のイメージ写真

宇治市-18

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-17
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財見学会

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業
小学生を対象にした文化財の普及・啓発活動は、郷土の歴史と身近な文化財への理解を促すとともに、ふる

計画に記載
さと宇治に愛着と誇りを持ち、地域の伝統文化の継承への意識を高めることにもつながるため、次世代へと引している内容き継ぐべき歴史的風致の維持向上に寄与するものである。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・秋の庵寺山古墳の一般公開

令和２年１１月２８日（土）１０：００〜１５：００

約１５０人

令和２年度の秋の庵寺山古墳の一般公開では、例年より多くの見学者が訪れた。
なお、春の庵寺山古墳の一般公開及び小中学生の文化財見学会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、実施しなかった。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

庵寺山古墳の一般公開（令和２年１１月）

宇治市-19

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-18
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史・文化啓発事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助、市単独事業

計画に記載 多くの市民を対象にした歴史・文化の啓発活動は、郷土の歴史と身近な文化財への理解を促すとともに、ふしている内容 るさと宇治に愛着と誇りを持ち、地域の伝統文化の継承への意識を高めることにもつながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で○「宇治学」（総合的な学習の時間）での探究的・協働的学習をより効果的に実施するため、「宇治学」副読本・指導の手引
きを作成配付【定量的評価】○活用充実のための「実践事例」の作成 ○「宇治学」副読本（小学校第３・中学校第１学年）の改訂版を市内小中学校32
校に配付 ○小学校から積み上げてきた「宇治学」の集大成として、中学第３学年では「ふるさと宇治」をより良くすることをテーマに、本市各課の出前授業等を行い、本市への提言【企画提案書づくりとプレゼンテーション】を実施。これらの体験活動をとおして、ふるさとに対する関心を高め、本市への愛着心を醸成している。
文化的景観フォーラム、太閤堤跡保存整備フォーラム、出前講座、二子山古墳フォーラムについては、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止のため開催を中止した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

令和3年1月29日 「宇治市への提言」企画提案書のプレゼンテーション

改訂版副読本の発刊

宇治市-20

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-19
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化的景観整備計画策定調査

事業期間〜 令和３年度

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助
地域の自然・歴史・社会的文脈を保全しつつ、次世代のまちづくりを考える文化的景観の保護の取組は、歴計画に記載 史的風致の維持向上と密接に関わるものであり、整備計画において、重要構成要素に特定された物件を対象している内容 に、所有者等の協力を得て宇治地区の街区構造の継承や茶業関係の家屋の修景など整備活用の具体的検討を行う。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和元年度に景観重要構成要素の建物として追加申出をした清水家住宅、寺川家土蔵、御菓子司能登掾稲房安兼、
茶房あじろの計４件が、令和２年度に当該建物に選定された。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
重要構成要素の拡大については、世代交代により建物を維持していくことに関して見通すことができないという所有者も多く、特に民家の保存についての問題が浮かび上がったが、要望している所有者もあることから、順次要望しているところから拡大していく。
状況を示す写真や資料等

重要構成要素追加建物

宇治の文化的景観

選定範囲と拡大予定範囲

宇治市-21

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-20
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光交通対策検討調査

事業期間

平成２５年度〜

支援事業名

市単独事業

令和２年度
現在の状況

観光シーズンになると自家用車が重点区域に集中し、来訪者で賑わう狭隘な道路での安全性の確保や、近計画に記載 年増加している自転車の来訪者への対策が講じられておらず、宇治の風情を損なうことがある。このような交している内容 通問題対策として、来訪時と来訪中の移動について総合的に対策を検討し、計画に基づき、様々な事業をパッケージ的に実施することにより、歴史的風致の維持向上を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で【令和2年度】
平成27年度から周辺駐車場の情報発信や現地での誘導等による効果を確認するため、ゴールデンウィークにおける車での旅行時間の調査を実施している。
令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により緊急事態宣言が発出されていたため、調査を実施していない。
【今後の予定】宇治市観光振興計画のアクションプランに基づき、市役所駐車場の開放等の臨時駐車場の開設や、道路の迂回・誘導の案内設置等の事業を実施している。それに加え、令和2年10月に宇治橋西詰の交差点改良があったため、それらによる
交通量の変動を確認するため、新型コロナウイルス感染症の動向を注視しつつ、引き続き同様の調査を行う。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

・宇治の風情を損なわないよう、観光交通の対策として、駐車場の情報発信や現地の誘導等を実施している。
・旅行時間調査における目標値の設定については、天候や様々なイベント等の実施に
より交通量が変動するので難しいが、数年間調査を継続し統計を取ることで、一定観
光交通対策の効果が確認できるのではないかと考えており、調査結果が出た段階で実施している対策の検証を行っていく。
状況を示す写真や資料等

旅行時間の調査（ルート①〜④にて実施：４ルート）

R1.5.4 旅行時間調査の状況

宇治市-22

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-21
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

空き町家の活用検討調査

事業期間

平成２７年度〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載
している内容伝統的木造家屋を活用することは、賑わいと風情ある町並みの継承につながる。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

令和2年度も、平成28年度、令和元年度同様に実施した「中宇治地区に残る伝統的木造家屋の空き家調査」の再調査を行い、近年の空き家と滅失の状況を調べた。また、平成30年度末に策定した「宇治市空き家等対策計画」に基づき、空き家の利活用施策として実施している「空き家の再生・利活用コンペ」の募集を令和2年1月15日から令和2年6月15日まで行
い、無料相談や空き家等に関する出前講座の募集も呼びかけた。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
市内では空き町家を含め空き家が増加しつつあり、その中には適正に管理されず、地域の生活環境の悪化につながっているものも見受けられる。
そのような状況を踏まえ、30年度末に策定した宇治市空き家等対策計画に基づき、
今後、空き家の所有者等が適正に管理できるよう各種の支援施策を実施する。
既に実施している景観形成助成金制度では、空き町家の利活用の促進へと繋げることを引き続き検討していく。
状況を示す写真や資料等

中宇治地区における伝統的家屋の状況
平成21年の中宇治地区における町並調査で建築後50年以経過している建物が対象
調査件数：324軒

Ｈ２５
Ｈ２８
Ｒ１
Ｒ２

宇治市-23

空き家
33
29
14
18

空き家率
滅失
11.04%
25
10.43% 46（＋21）
5.11%50（＋4）
6.74%
57（＋7）

滅失率
7.72%
14.20%
15.43%
17.59%

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-22
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光周遊道路の整備検討調査

事業期間

平成２８年度〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 来訪者が歴史に触れながら散策できる快適な道路空間を確保することにより、宇治川周辺の回遊性の向上
している内容 につながるため、歴史的風致の維持向上に寄与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
平成２９年度には、来訪者が歴史に触れながら散策できる快適な道路空間を確保するため、宇治川周辺の回遊性につながる散策路の1つである市道宇治２２８号線の無電柱化についての検討を行った。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等【現在】（平成30年1月）
【位置図】
←電柱・
電線

【整備後イメージ】

無電柱化に取り組むことで伝統的な沿道景観との調和や道路景観の改善を図る。

宇治市-24

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度
項目

令和２年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

文化財の修理（整備を含む）（１）国宝・重要文化財建造物
宇治上神社本殿・拝殿（国宝）は、前回の屋根葺替から拝殿は３５年、本殿は３０年が経過して檜皮の傷みが計画に記載 顕著になっており、このため国庫補助事業による屋根葺替修理が計画されている。
している内容 （２）重要文化的景観
重要構成要素の家屋の修理・修景は、国の補助金の充当を可能とする市の分担金条例に基づき、文化的景観保存活用事業として進めている。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で（１）国宝・重要文化財建造物
国宝宇治上神社の修理は平成２６年度完了。令和２年度は、国宝平等院鳳凰堂保存修理が行われた。
（２）重要文化的景観
令和２年度は、景観重要構成要素の届出建物修理修景事業として、菊屋萬碧楼建物、福文製茶場、上林家住宅への補助を実施した。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応
重要文化的景観の補助制度が平成28年度に変更となり、補助金に市の負担が入ることとなったため、市の予算によって事業量が制限される。重要構成要素の家屋は、多くが個人所有であるため、事業計画から事業実施まで綿密にコントロールする必要がある。

■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

上林家住宅
菊屋萬碧楼建物

福文製茶場

宇治の文化的景観

修理箇所位置図

宇治市-25

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-2
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の防災計画に記載 平成20年に発足した「宇治市文化財まもり隊」の活動は、文化財に対する保護意識高揚と地域の自主防災活
している内容 動を促し、火災予防の徹底と災害が発生した場合の被害軽減を図っている。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で文化財まもり隊は、自主消防隊を持つ平等院と、５年前に指定された恵心院以外の指定建造物に対して結成されている。
令和２年度の文化財防火デーに行う予定の各種活動（消防訓練、防火懇談会等）は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、実施しなかった。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
文化財所有者と密に連絡を取る体制については、今後も引き続き維持していく。
状況を示す写真や資料等

令和2年度の文化財防災の啓発ポスター

宇治市-26

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-3文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の保存及び活用の普及・啓発

文化財に親しんでもらうことを目的とした市指定史跡庵寺山古墳の公開や小中学生を対象にした文化財見

計画に記載
学会、発掘調査報告会、文化的景観フォーラム等を行っており、これらの活動や行事を通じて文化財保護の普している内容及啓発に努める。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・秋の庵寺山古墳の一般公開
令和２年１１月２８日（土） １０：００〜１５：００

約１５０人

春の庵寺山古墳の一般公開及び小中学生の文化財見学会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和２年度は実施しなかった。また、庵寺山古墳の一般公開では、古墳の見学のほか勾玉作りを行っており、例年多くの小学生が参加し盛況を見せるが、令和２年度の秋の庵寺山古墳の一般公開では、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のため、勾玉作りセットの配布にとどめた。

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
今後、体験メニューを行う際には、新型コロナウイルス感染症対策を講じる必要がある。
状況を示す写真や資料等

庵寺山古墳の一般公開 勾玉作りセット配布の様子（令和２年１１月）

宇治市-27

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-4
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

埋蔵文化財の取扱い

計画に記載 重点区域内には「宇治市街遺跡」、「平等院旧境内遺跡」、「白川金色院跡」、「宇治川太閤堤跡」等の埋蔵文している内容 化財包蔵地があり、整備や活用に反映させることとする。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で史跡公園として整備を進めている史跡宇治川太閤堤跡では、造成、石積み、石張り等の各種遺構再現整備を実施した。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

遺構再現整備前
令和２年６月２３日

遺構再現整備後
令和２年９月８日

宇治市-28

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-5
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和２年度
現在の状況

項目
文化財の保存・活用に関わる住民・NPO等の各種団体の状況及び今後の体制整備

□実施済
■実施中
□未着手

お茶どころ宇治の個性を磨くため、宇治茶園の覆下栽培を維持・拡大するための支援事業、宇治茶製法技計画に記載
術保存会への助成事業、「宇治茶まつり」などの実施団体への助成事業など、宇治茶の品質向上・普及に努している内容める農家や団体等への各種支援を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で高品質な宇治茶の生産を促進する高品質茶推進事業として、宇治茶の伝統的茶製法である「ほんず」による生産を支援する「伝統技術継承対策」支援事業を行うとともに、茶摘み時期に必要な「お茶摘みさん」の斡旋を支援する「手摘み茶推進対策」支援事業を行った。
また、例年開催される「宇治茶まつり」、「市民素人茶香服大会」等は新型コロナウイルス感染症の影響により開催されなかった。
【定量的評価】「伝統技術継承対策」支援事業の実施件数 ： １７件（２７４．３a）「手摘み茶推進対策」の実施件数： ３１件「宇治茶まつり」の参加者数： 新型コロナウイルス感染症の影響により開催なし「市民素人茶香服大会」の参加者数： 新型コロナウイルス感染症の影響により開催なし
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

伝統技術継承対策支援事業により支援が行われた「ほんず」と呼ばれる覆下茶園の栽培状況

宇治市-29

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-１
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル

年月日

評価対象年度
令和２年度
掲載紙等

大幣神事、馳せ馬中止に

令和2年4月22日

洛タイ新報

コロナ退散 願い込め 大幣神事代わりに「お祓い」

令和2年6月9日

洛タイ新報

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲でコロナ禍で大幣神事及び馳せ馬は早々に中止と発表され、毎年楽しみにされている市民や観光客にとっては大変残念であったが、人々の願いを汲み、コロナ退散のお祓いが行われた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-30

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-2
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
令和２年度
掲載紙等

報道等タイトル

年月日「お茶と宇治のまち歴史公園」中核施設 ミュージアム 仕掛け満載

令和2年5月11日

京都新聞

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「お茶と宇治のまち歴史公園」のミュージアムについて広く周知することができ、開園を楽しみにされている方々には、更なるワクワク感を与えることになった。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-31

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-3
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル
歴史的文化財が・・・見納め

年月日
令和2年7月1日

評価対象年度
令和２年度
掲載紙等
洛タイ新報

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で歴史的文化財の保存等についての問題が提起された。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-32

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-4
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル
穢れを払い 無病息災祈願

年月日
令和2年7月1日

評価対象年度
令和２年度
掲載紙等
洛タイ新報

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で手強いコロナに、世の中の誰もが神にすがる思いで無病息災祈願を有難く受けとめた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-33

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-5
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル
宇治市「交流館」愛称つけて評価対象年度
令和２年度
年月日
掲載紙等
令和2年7月16日 読売新聞

交流館の愛称「茶づな」

令和2年9月5日

洛タイ新報

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で新しくできる交流館の愛称を募集したところ、約２，０００点近い応募があり、その中から『茶づな』という愛称が選ばれました。本施設のイメージ通りの愛称が決まり、市民から親しみを感じられる施設になることでしょう。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-34

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-6
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
令和２年度
年月日
掲載紙等
令和2年11月17日 洛タイ新報

報道等タイトル「茶づな」ロゴ＆デザイン 縁起よくすべてをつなげ

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲でお茶と宇治のまち交流館「茶づな」の愛称が決まり、ロゴとオリジナルフォントのデザインが考えられ、施設が一層グレード
アップし、完成が待ち遠しい事である。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-35

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-7
効果・影響等に関する報道「覆小屋」棟上げ見学

評価対象年度
令和２年度
年月日
掲載紙等
令和2年9月23日 京都新聞

伝統技術の木組み体験

令和2年9月27日

洛タイ新報

萬福寺の古瓦で 市民参加の施工体験も

令和3年1月1日

日本屋根経済新聞

報道等タイトル

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で農機具などを収納する覆小屋を整備するにあたり、建築体験の市民参加イベントを開催しました。覆小屋の資材は全て宇治産のものを使用されています。コロナ禍での開催で人数制限等ありましたが、有意義なイベントとなりました。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-36

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-8
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル
宇治学キラリ☆光るアイデア 北小倉小学校6年生

評価対象年度
令和２年度
年月日
掲載紙等
令和2年10月22日 洛タイ新報

茶づなＰＲ提案書を作成 北小倉小6年生 総合科目「宇治学」で

令和3年3月9日

洛タイ新報

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
北小倉小学校6年生が「宇治学」の授業において、お茶と宇治のまち歴史公園の新施設『茶づな』の魅力発信についてプ
レゼンテーションを行った。また、ＰＲされた企画提案書を作成し、茶づなの運営者へ贈られた。これからの運営企画に十分に組み込まれる事となり魅力ある発信になることが期待される。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-37

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-9
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
令和２年度
年月日
掲載紙等
令和3年2月14日 洛タイ新報

報道等タイトル
まちづくりに新たな風 中宇治の都市デザイン案

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
宇治市のまちづくりについて「宇治の中の中宇治〜外からの視線・中からの視線〜」と題して、意見交流が行われた様子の報道から、インターネット会議に参加されなかった宇治市民にも、これからのまちづくりについて考察の提案がなされたように思う。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-38

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-10
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル
舞踊や変面ショー楽しんで 境内でナイトツーリズム

評価対象年度
令和２年度
年月日
掲載紙等
令和3年3月17日 洛タイ新報

萬福寺に幻想の光

令和3年3月20日

洛タイ新報

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
京都・宇治灯り絵巻事業で行燈の掲出・点灯は継続されましたが、イベントは新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から延期となり、夜の観光を楽しんでもらう企画として、「萬福寺ランタン」の開催を楽しみにされていた事だろう。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-39

法定協議会等におけるコメント（様式２）

評価対象年度

令和２年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：宇治市歴史的風致維持向上協議会
会議等の開催日時：令和3年4月26日 14：00〜16：30（コメントの概要）
・まちづくりを事業化するには計画が必要であり、どんな風致を持っているまちにしていきたいか、
ワークショップで自由に意見交換する機会があると良い。
・名勝宇治山の風致保全をしっかりやっていく必要がある。
・茶商のお宅の庭園や茶室が壊されないように調整し、未指定文化財の保存を進める必要がある。
・建物修理修景の助成について、中宇治の三角形街区の中にも助成対象区域の拡充が必要。
・空き町家の保全条例をつくり、取り壊す前に届け出る等のソフト面整備が必要。
・歴史的建造物に指定して守る方法及び企業版ふるさと納税等を利用し基金を作って修理・修景をする等の検討をすべき。
・茶畑、宇治川の鵜飼、大幣神事等価値ある伝統的なものを持続させていくために、後継者の育成が大切。
・無電柱化の範囲を更に広げてほしい。
・地域資源をどう活用するか、人をどう育てるかなど、ソフト面での様々な検討事項を第2期計画に盛り込んでいく必要がある。

（今後の対応方針）
第2期計画の策定に向け、重点区域の範囲、歴史的風致の価値観、財源問題等考えなければい
けない要素がたくさんある中で、補助事業の組立が大切である。
また、価値ある地域資源を保護し、活用していくためには、人に伝え育てる教育に組み込む必要性がある。

宇治市−40