平成２６年度進行管理・評価シート
宇治市歴史的風致維持向上計画（平成２４年３月５日認定）（最終変更平成２５年３月２９日）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１−１）
1 宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催

・・・・・・・・・・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１−２）
1 宇治市風致地区条例の制定
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 景観形成助成制度の啓発
・・・・・・・・・・・・・・・・・

2
3③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１−３）
1 宇治上神社拝殿ほか屋根葺替修理事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 史跡整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 重要文化的景観保存事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 歩道整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 歩行空間整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 建物修景助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 屋外広告物助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 宇治茶園支援事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 宇治茶品質向上事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 宇治茶普及啓発事業・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 市営茶室対鳳庵活用事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
12 宇治川鵜飼助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
13 宇治十帖スタンプラリー開催
・・・・・・・・・・・・・・・・・
14 京都・宇治灯り絵巻の開催
・・・・・・・・・・・・・・・・・
15 文化財見学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・
16 歴史・文化啓発事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
17 文化的景観整備計画策定調査・・・・・・・・・・・・・・・・・
18 観光交通対策検討調査・・・・・・・・・・・・・・・・・

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１−４）
1 文化財の修理（整備を含む）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 文化財の周辺環境の保全
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 文化財の防災・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 文化財の保全及び活用の普及・啓発
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 埋蔵文化財の取扱い
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 文化財の保存・活用に係る体制・・・・・・・・・・・・・・・・・
文化財の保存・活用に関わる
7
・・・・・・
住民・NPO等の各種団体の状況及び今後の体制整備⑤効果・影響等に関する報道（様式１−５）
1 引きずる大幣、馬疾駆ほか
2 踏破者1万7176人 宇治十帖スタンプラリー
3 宇治茶条例 可決ほか
4 上林家の長屋門 面目一新

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催

計画に記載 計画の進捗管理や計画の変更・追加について、関係課で組織する「歴史まちづくり推進調整会議」を開催し庁している内容 内意見を調整し、「宇治市歴史的風致維持向上協議会」に意見を伺うこととする。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で学識経験者、文化財所有者、各種関係団体及び行政関係者により構成される、宇治市歴史的風致維持向上協議会を開
催し、歴史的風致維持向上に資する事業の充実や計画の進行管理・評価などについて、意見を聞くことができた。「宇治市歴史的風致維持向上協議会」の開催に先立ち、「宇治市歴史まちづくり推進調整会議」を開催し、行政各部局間の横断的な連絡調整を行った。
【定量的評価】
宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催回数
宇治市歴史まちづくり推進調整会議の開催回数

： ３回
： ３回

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

宇治市歴史的風致維持向上協議会・歴史まちづくり推進調整会議の開催状況
実施期間

種別

平成26年5月23日

第1回
歴史まちづくり推進調整会議

平成26年6月2日

第1回
歴史的風致維持向上協議会

平成26年8月5日

第2回
歴史まちづくり推進調整会議

平成26年9月12日

第2回
歴史的風致維持向上協議会

平成27年1月27日

第3回
歴史まちづくり推進調整会議

平成27年2月9日

第3回
歴史的風致維持向上協議会

検討事項等
【内 容】
１ 歴史的風致維持向上計画の変更について
２ 歴史的風致維持向上計画の進捗評価について
３ 歴史的風致の維持向上に資する事業の充実について【内 容】
１ 前回協議会の議事内容について
２ 歴史的風致維持向上計画に追加する事業メニューの抽出について
３ パブリックコメントの進め方について【内容】
１ （仮称）宇治川太閤堤跡歴史公園整備とその周辺のまちづくりについての市民意見の結果について
２ 歴史的風致維持向上計画の変更（案）について
３ 歴史的風致維持向上計画の進行管理・評価について

宇治市歴史的風致維持向上協議会開催の様子

宇治市-1

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

■実施済
□実施中
□未着手

宇治市風致地区条例の制定

計画に記載 本計画の重点区域の市街化区域には高度地区や風致地区が指定され、建築物の高さの制限が行われておしている内容 り、今後も引き続き良好な市街地環境の保全を図っていく。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で地域主権改革一括法の施行により、都市計画法に定める政令の一部が改正され、風致地区内における建築等の規制に係る条例を制定する権限等が京都府より移譲されることから「宇治市風致地区条例」を制定した。
「宇治市風致地区条例」は、現行の「京都府風致地区条例」を基本とし、国から示されている「風致政令」や「標準条例」といった参酌基準に基づき制定した。ただし、許可事務を効率的に行うために必要な条文（事務の簡素化を図るための条文や行為完了後の確認を行うための条文など）を追加し、本市において該当しない内容（海岸法等に関連する条文など）は、
条文化しないこととした。
平成26年12月議会で議決を受け、平成26年12月26日に条例を公布、平成27年4月1日の施行とした。

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
風致条例の特別風致地区の範囲は、世界遺産におけるバッファゾーンとしても位置付
けられているが、バッファゾーン周辺の宅地開発等を規制を強化するためには更なる法規制の検討が必要。
状況を示す写真や資料等

宇治市風致地区条例施行までの流れ

宇治市 - 2

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-2重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

景観形成助成制度の啓発「宇治市景観計画」においては、「悠久の歴史と自然を今に活かしふるさと宇治を誇り伝えん」とした基本理

計画に記載
念のもと、市内全域を景観計画区域とし、８つに区分されたそれぞれの区域ごとに景観形成誘導指針及び屋外している内容広告物に関する行為の制限を示している。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、宇治市景観計画重点区域内において、良好な景観の形成に著しく寄与する建築物や屋外広告物の整備に対して助成を行うこととしている。景観重要公共施設の沿道の助成対象区域において景観形成助成制度の啓発チラシにより、制度の周知をすすめた。また、屋外広告物助成事業については、市の広報紙「市政だより」による周知も行った。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

市政だよりによる記事

助成対象区域で配布した啓発チラシ

宇治市 - 3

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
宇治上神社拝殿ほか屋根葺替修理事業
事業期間

平成２４年度 〜 平成２６年度

支援事業名

重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災事業

平成２６年度
現在の状況
■実施済
□実施中
□未着手

計画に記載 文化財としての価値の継承が図られる修理事業により、来訪者に宇治川東岸の歴史的景観をより魅力的にしている内容 伝達できるとともに、地域住民による伝統的祭礼の継承への意欲を高める。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
国宝宇治上神社本殿及び国宝宇治上神社拝殿が、前回の檜皮葺屋根の修復事業から約３０年が経過し屋根に損傷がみられることから、昨年に引き続き保存修理事業を実施した。最終年度の平成２６年度には、宇治上神社本殿の修理を行った。宇治上神社本殿は、平成２６年１月から檜皮葺屋根の修理に着手し、平成２６年１２月に屋根葺替工事が終了した。また重要文化財本殿扉絵の修理は、平成２６年５月から開始し、１１月に完了した。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

本殿修理後

本殿修理の状況

修理した本殿扉絵の搬入

宇治市 - 4

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−２
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
史跡整備事業
事業期間

平成２５年度〜平成３１年度

支援事業名

地域の特性を活かした史跡等総合活用支援推進事業

平成２６年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 壮大な築堤状況が体感できる空間整備と茶園景観の修景とを一体的に行い、多くの市民や来訪者に本市のしている内容 歴史・文化の総合的理解を促す。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で史跡整備事業は、機能時と埋没時の宇治川太閤堤を再現し、太閤堤の果たした役割と歴史の重層性を表現することとしている。今年度は、機能時の様子を再現するゾーンの部分的な遺構再現整備と、史跡指定地内の遺構の残存状況を確認するための発掘調査を実施した。
遺構の再現整備では、太閤堤の石張り部はＧＲＣパネルによる再現、石積み部は遺構と同種の石による再現とし、平成２
６年度はＧＲＣパネル（１３３㎡分）を製作している。
また、宇治川太閤堤跡史跡指定地の未調査部分の発掘調査として、埋没時の宇治川太閤堤を再現するＢゾーンで、遺構の残存状況を確認する調査を実施した。調査では、太閤堤を埋めた砂州を利用して茶畑が営まれていたことを確認し、現地説明会を開催した。現地説明会には約１００名の参加があり、市民や来訪者に本市の歴史・文化の理解を促すことができた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

ＧＲＣパネル製作範囲

石積み護岸の石張り部を再現したＧＲＣパネル

宇治市 - 5発掘調査の現地説明会の様子

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−３
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
重要文化的景観保存事業
事業期間

平成２４年度〜

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助

平成２６年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 重要構成要素の修理事業を実施し、積極的な活用を図ることにより、賑わいのある沿道景観の魅力向上やしている内容 伝統的な茶業の継承に寄与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で重要文化的景観「宇治の文化的景観」の景観重要構成要素である「中村藤吉本店」、「旧菊屋萬碧楼建物」、「上林春松
家長屋門」の修理を実施した。
【定量的評価】
景観重要構成要素の届出建物修理修景事業の実施件数：３件

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

上林春松家長屋門の修理完了状況

上林春松家長屋門の修理状況

宇治市 - 6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−４
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
歩道整備事業
事業期間

平成２１年度〜平成３１年度

支援事業名

社会資本整備総合交付金（道路事業）

平成２６年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 史跡公園と宇治川周辺の歴史・文化資源を結ぶ道路であり、歩道を整備することで、来訪者が歴史に触れなしている内容 がら安心して散策できる快適な歩行空間を確保でき、宇治川周辺の回遊性の向上につながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
市道宇治五ヶ庄線の道路拡幅に伴う用地取得の交渉を実施した。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等事業の進捗状況

事業実施区間
車道部

踏切部整備断面図

宇治市 - 7

歩道部

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−５
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
歩行空間整備事業
事業期間

平成２４年度〜平成３０年度

支援事業名

市単独事業

平成２６年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 史跡公園と宇治川周辺の歴史・文化資源や白川集落を結ぶ道路に歩道空間を整備することで、来訪者が歴している内容 史に触れながら安心して散策できるようになり、回遊性の向上につながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
市道宇治白川線の歩道整備事業を実施した。事業の実施により、太陽が丘総合公園入口付近からの歩行者ネットワー
クの延長を図ることができた。
本事業は、保安林を活用し拡幅整備を行う事業であったことから、伐採する保安林の面積を最小とするため、擁壁工法を選定し、保安林の保全に最大限配慮した整備を実施した。
【定量的評価】
整備延長 Ｈ２４ Ｌ＝５０ｍ
Ｈ２５ Ｌ＝１０５ｍ
Ｈ２６ Ｌ＝８７ｍ

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

今後、道路等を整備する際には、景観へ配慮した工法選定が求められる。
状況を示す写真や資料等

施工後

施工前

白川集落

H24 L=50m
H25 L=105m

H26 L=87m

施工箇所

宇治市 - 8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−６
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

建物修景助成事業

事業期間

平成２２年度 〜

支援事業名

市単独事業費

計画に記載している内容歴史ある沿道景観の保全と形成を促進し、賑わいと風情あるまちづくりが推進される。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、特に景観に配慮すべき宇治市景観計画重点区域内の景観重要公共施設（道路）の一部沿道において、良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる建物について、修景助成を行うこととしており、平成２６年度は申請は２件のみである。
【定量的評価】
景観形成助成の件数 ： ３件 （建築物 １件、工作物１件、その他（設計費） １件）（参考）２５年度： ６件 （建築物 ３件、工作物２件、その他（設備機器の目隠し） １件）

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

修景前

修景後

宇治市 - 9

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−７
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

屋外広告物助成事業

事業期間

平成２２年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載
している内容景観阻害要因の減少とともに、歴史的な町並みと調和した賑わいと風情あるまちづくりが推進される。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、宇治市景観計画重点区域内において、良好な景観の形成に著しく寄与する屋外広告物の整備に対して助成を行うこととしており、平成２６年度は２件の申請があった。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

実施後

実施前

宇治市 - 10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−８
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶園支援事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 減少傾向にある宇治市域の茶園の維持・拡大を進めることや、伝統的栽培方法を推奨することで、生産者のしている内容 経済的負担軽減と活動意欲を支える。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で高品質な宇治茶の生産を促進する事業として、宇治茶の伝統的茶製法である「ほんず」による生産を支援する「伝統技術継承対策」支援事業を行うとともに、茶摘み時期に必要な「お茶摘みさん」の斡旋を支援する「手摘み茶推進対策」支援事業を行い、宇治独特の茶園景観の形成に寄与した。
【定量的評価】
伝統技術継承対策事業の実施件数 ： １９件（４０９．５a）
手摘み茶推進対策の実施件数： ３４件

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

伝統技術継承対策事業により支援が行われた「ほんず」と呼ばれる覆下茶園の栽培状況

手摘み茶推進対策事業により実施された「お茶摘みさん」を募集するチラシ

宇治市 - 11

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−９
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶品質向上事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 品質向上への意欲増進や栽培・生産技術の向上が図られる。また担い手育成に取り組むことにより、生業のしている内容 維持が図られる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で６月１２日に宇治市で開催した宇治市茶品評会、８月６日から滋賀県で開催された関西茶品評会、８月２６日から宮崎県で開催された全国茶品評会に約１００点以上の出品の支援を実施した。
全国茶品評会では「てん茶」部門において宇治の茶農家が農林水産大臣賞を受賞した。「てん茶」の産地賞を宇治市が受賞した。全国では平成１７年から本年まで１０年連続受賞の結果を残すことができた。
茶品評会への出品を推奨することで、生産者の生産意欲を高めるとともに宇治茶の伝統的茶製法の継承につながった。
【定量的評価】
茶品評会出品数／入賞数 ： １１３点／３９受賞

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

全国茶品評会宇治市茶品評会

品評会の実施状況

出品数

第６８回全国茶品評会

第６７回関西茶品評会

第４７回宇治市
茶品評会

36

41

36

優等数

2

１等賞

3

1

3

２等賞

7

7

2

３等賞

6

4

4

農林水産大臣賞

受賞

-

産地賞

受賞

-

宇治市 - 12

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１０
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶普及啓発事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 市民や来訪者が宇治茶に親しみ、宇治茶を理解することは、お茶のまち宇治の歴史的風致の維持向上に寄している内容 与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で５月１１日に開催した「市民茶摘みのつどい」の開催や、１０月５日に宇治川河畔一帯で開催された「宇治茶まつり」、「市民素人茶香服大会」への支援を実施したことにより、多数の市民や来訪者に宇治茶への親しみや理解を深めることに寄与した。
【定量的評価】
市民茶摘みのつどいの参加者数 ： 約４００人
宇治茶まつりの参加者数： 約１８，０００人
市民素人茶香服大会の参加者数： 約７０人

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

市民茶摘みのつどいの開催状況

宇治茶まつりの開催状況

宇治市 - 13

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１１
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

市営茶室対鳳庵活用事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 茶文化を体験できる機会を提供することは、市民や来訪者に宇治茶の品質や、茶業全般への関心や理解をしている内容 促すことにつながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本格的数奇屋建築の市営茶室 「対鳳庵」 において、表千家・裏千家・山荘流の３流派による抹茶や、小川流、二条流、
端芳菴流、方円流の４流派による煎茶の本格的なお点前の実施により、茶文化の体験できる機会の創出とお茶への関心や理解を促す場を提供することができた。
なお、平成２６年４月より従来の抹茶の薄茶、煎茶のみのメニューから濃茶と薄茶、玉露と煎茶のセットメニュー及びお点
前体験のメニューを追加することにより、利用者の増加や満足度を高める取り組みを行っている。
【定量的評価】
市営茶室でお茶席の利用者数 ： ２２，３３５人（参考）２５年度： １４，２５９人
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

茶の湯の用意ができていることを知らせる 在釜 の札をかかげる市営茶室対鳳庵の露地門

本席（三畳向切）において抹茶点前で喫茶の様子

宇治市 - 14

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１２
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治川鵜飼助成事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 平安貴族の宇治川見物のひとつであった宇治川の鵜飼は、鎌倉時代に禁止されたのち、昭和初年に復活している内容 し、以降宇治川の夏の風物詩として定着している。多くの来訪者を楽しませる鵜飼を継承する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で鵜飼事業の実施に支援し、６月１５日（日）から９月２１日（日）までの出船期間中に乗り合い船、ツアー団体、貸しきり船などで約６，９７０人の乗船があった。宇治川の夏の風物詩として歴史的風致の維持向上に寄与した。
【定量的評価】
鵜飼船乗船者数：約６，９７０人（増水・台風のため２３日間の臨時休業があり、７６日間の営業実施であった。）（参考）２５年度 ：約６，７００人（増水・台風のため１８日間の臨時休業があり、８３日間の営業実施であった。）

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

宇治川鵜飼の実施状況①

宇治川鵜飼の実施状況②

宇治市 - 15

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１３
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
宇治十帖スタンプラリー開催
事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

平成２６年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 近世から親しまれる宇治の遊覧の１つ『源氏物語』宇治十帖めぐりを定期的に設けることにより、多くの人にしている内容 宇治川河畔の歴史的風致に触れる機会が創出される。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で晩秋の宇治の風情を楽しみながら源氏物語宇治十帖ゆかりの地などを巡るスタンプラリーを５日間（１０月２５日・２６日・１１月１日・２日・３日）開催し、宇治の歴史的風致に触れる機会が創出された。
昨年同様、宇治市宣伝大使「ちはや姫」とご当地キャラクター「チャチャ王国のおうじちゃま」が参加するポイントを設け、新たに、臨時ポイントとして京都大学宇治キャンパスにポイントを設け事業を盛り上げた。平等院鳳凰堂の落慶も重なり、昨年の踏破者数を５７８名上回る結果となった。
スタンプラリー特別ポイントとしていた「史跡宇治川太閤堤跡」には、５日間でのべ９００名の参加者が訪れた。石積み護岸の傍にポイントを設け、参加者への説明を随時行い、これからの公園整備への理解を広めることができた。
【定量的評価】
スタンプラリー参加者数：１７，１７６人
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

スタンプラリーのスタンプ帳

スタンプラリー実施の様子

宇治市 - 16

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１４
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

京都・宇治灯り絵巻の開催

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業
かつては宇治川の蛍狩りが夏の夜の風物詩として、多くの来訪者で賑わいを見せた。現在宇治川で蛍を見る

計画に記載
ことはできないが、夜に宇治川河畔を散策する機会を設けることで、かつてのような夜の賑わいの創出につなしている内容がる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
宇治上神社の改修事業等にともない、当初想定していた観光客の来訪が十分に見込めないことから、今年度の「京都・宇治灯り絵巻」事業は休止した。
しかし、統一的な事業は休止しているものの、宇治川鵜飼、三室戸寺のライトアップや宇治市観光協会の会員13店舗等
により、行燈の掲出・点灯をしたことで、計画に記載している「夜に宇治川河畔を散策する機会を設けることで、かつてのよ
うな夜の賑わいの創出につながる。」という一定の効果が発現した。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

次年度は、周辺有名寺社の改修事業が完了するため再開する方向で検討する。
状況を示す写真や資料等

三室戸寺のライトアップ

宇治川鵜飼のライトアップ

宇治市 - 17

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１５
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財見学会

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業
小学生を対象にした文化財の普及・啓発活動は、郷土の歴史と身近な文化財への理解を促すとともに、ふる

計画に記載
さと宇治に愛着と誇りを持ち、地域の伝統文化の継承への意識を高めることにもつながるため、次世代へと引している内容き継ぐべき歴史的風致の維持向上に寄与するものである。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・春の庵寺山古墳の一般公開
平成２６年５月１０日（土） １０時〜１５時 約８０人
・「史跡宇治川太閤堤跡」
範囲確認調査現地説明会
平成２６年９月１３日（土） １３時〜１５時 約１００人
・秋の庵寺山古墳の一般公開
平成２６年１１月８日（土） １０時〜１５時 約８０人
・第２４回小中学生の文化財見学会
平成２６年１２月１３日（土） １３時３０分〜１５時 ３０人

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

史跡宇治川太閤堤跡範囲確認調査

第24回 小中学生の文化財見学会の様子（平等院で説明を聞いているところ）

宇治市 - 18

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１６
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史・文化啓発事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助

計画に記載 多くの市民を対象にした歴史・文化の啓発活動は、郷土の歴史と身近な文化財への理解を促すとともに、ふしている内容 るさと宇治に愛着と誇りを持ち、地域の伝統文化の継承への意識を高めることにもつながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で歴史・文化啓発事業として、宇治の歴史を学ぶ公民館事業である「宇治の形」の講座、ボランティアガイドクラブへの出前講座、文化的景観フォーラムを開催した。また史跡宇治川太閤堤跡保存整備フォーラムの冒頭で小中学生の文化財見学会に参加した方の感想文コンクール表彰式を行った。
【定量的評価】
宇治の形：１回、２３人ボランティアガイドクラブへの出前講座：１回、３０人
文化的景観フォーラム：２回、５０人
史跡宇治川太閤堤跡保存整備フォーラム：１回、１８０人
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

公民館事業「宇治の形」

宇治市 - 19

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１７
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

平成２６年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

文化的景観整備計画策定調査

事業期間〜 平成２７年度

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助
地域の自然・歴史・社会的文脈を保全しつつ、次世代のまちづくりを考える文化的景観の保護の取組は、歴計画に記載 史的風致の維持向上と密接に関わるものであり、整備計画において、重要構成要素に特定された物件を対象している内容 に、所有者等の協力を得て宇治地区の街区構造の継承や茶業関係の家屋の修景など整備活用の具体的検討を行う。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
文化的景観の保全に関しては、現在の景観が出来上がってきた土地利用過程の調査を古記録から分析を進めるとともに、過年度に行った選定地区に現存する300棟の伝統的木造建築の実態調査の原稿を取りまとめた。

進捗状況 ※計画年次との対応□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
宇治の文化的景観の選定区域は、白川地区・黄檗地区の区域拡大を予定しており、区域拡大に向けた調査を併せて実施することから、本整備計画の策定スケジュールを見直す。
状況を示す写真や資料等

文化的景観整備について協議の様子

宇治市 - 20

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１８
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
観光交通対策検討調査
事業期間

平成２５年度〜

支援事業名

市単独事業

平成２６年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

観光シーズンになると自家用車が重点区域に集中し、来訪者で賑わう狭隘な道路での安全性の確保や、近年増加している自転車の来訪者への対策が講じられておらず、宇治の風情を損なうことがある。このような交計画に記載
通問題対策として、来訪時と来訪中の移動について総合的に対策を検討し、計画に基づき、様々な事業をパッしている内容ケージ的に実施することにより、歴史的風致の維持向上を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で観光シーズンの道路や駐車場の混雑状況を把握するため、ゴールデンウィークにおける交通渋滞や駐車場の利用状況について現地確認を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

駐車場の配置状況(青着色部分)

宇治橋東詰め付近の状況

平等院通りの状況

宇治橋通りの状況

宇治市 - 21

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−１
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度項目
文化財の修理（整備を含む）

平成２６年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

（１）国宝・重要文化財建造物
宇治上神社本殿・拝殿（国宝）は、前回の屋根葺替から拝殿は３５年、本殿は３０年が経過して檜皮の傷みが計画に記載 顕著になっており、このため国庫補助事業による屋根葺替修理が計画されている。
している内容 （３）重要文化的景観
重要構成要素の家屋の修理・修景は、国の補助金の充当を可能とする市の分担金条例を活用した、文化的景観保存活用事業を進めるものとする。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で（１）国宝・重要文化財建造物
今年度は、引き続き国宝宇治上神社本殿の檜皮葺屋根の修理を実施した。また重要文化財本殿扉絵の剥落止め等の修理を行った。
（３）重要文化的景観
景観重要構成要素の届出建物修理修景事業の実施件数：３件
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

宇治上神社 本殿の修理状況

文化的景観（上林家住宅）◆宇治上神社改修履歴
宇治上神社本殿

宇治上神社拝殿

宇治上神社摂社春日神社本殿

修理内容
解体
屋根
屋根・部屋
屋根
解体
屋根
屋根
屋根
屋根
災害
災害部屋
屋根
部屋
屋根

時期
明治４３年
昭和１８年
昭和５６年
平成２５・２６年度
明治４１年
昭和１８年
昭和５１・５２年
平成２４・２５年度
昭和１８年
昭和２５年
昭和３６年
昭和５６年
昭和６１年
平成２１年度宇治市 - 22

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−２
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況□実施済
文化財の周辺環境の保全
■実施中
□未着手
重点区域の大部分は「宇治市景観計画」の重点区域となっており、建築物の高さや色、看板や屋外広告物等
計画に記載への規制など、景観保全に関する指導を行うとともに、修景助成制度を活用して良好な景観形成に資する改修
している内容事例が増えるよう誘導する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で項目

本市は、景観形成助成事業として、景観計画重点区域内の「景観重要建造物」や、景観重要公共施設の沿道の「建築物・工作物」への景観形成助成や「屋外広告物」の助成事業を実施している。平成２１年度に「宇治市景観形成助成交付要項」「宇治市景観形成助成金景観助成基準」を定め制度の充実を図り、平成２２年度から景観形成助成制度を開始し、平成２６年度に２件の景観形成助成事業を実施した。
【定量的評価】
景観形成助成の件数： ３件

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

実施前

実施後

宇治市 - 23

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−３文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度項目
文化財の防災平成２６年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 平成20年に発足した「宇治市文化財まもり隊」の活動は、文化財に対する保護意識高揚と地域の自主防災活
している内容 動を促し、火災予防の徹底と災害が発生した場合の被害軽減を図っている。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で文化財まもり隊は、自主消防隊を持つ平等院と、2年前に指定された恵心院以外の指定建造物に対して結成されている。今年度の文化財防火デーに行われた平成26年度の文化財防火研究会は萬福寺で行われ、防火訓練では大和田まもり隊と自主消防隊が参加し共同で実施した。また文化財防火デー以外の日においても、白山神社まもり隊による防火訓練が行われた。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

文化財まもり隊と自主消防隊でのバケツリレー

文化財の搬出

宇治市 - 24

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−４
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況□実施済
文化財の保全及び活用の普及・啓発
■実施中
□未着手
文化財に親しんでもらうことを目的とした市指定史跡庵寺山古墳の公開や小中学生を対象にした文化財見学
計画に記載
会、発掘調査報告会、文化的景観フォーラム等を行っており、これらの活動や行事を通じて文化財保護の普及している内容啓発に努める。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で項目

文化財保護の普及啓発を図るため、次の事業を実施した。
・春の庵寺山古墳の一般公開
平成２６年５月１０日（土）１０：００〜１５：００ 約８０人の来場者あり
・【宇治川太閤堤跡】
範囲確認調査現地説明会
平成２６年９月１３日（土）１３：００〜１５：００ 約１００人の見学者あり
・秋の庵寺山古墳の一般公開
平成２６年１１月８日（土）１０：００〜１５：００ 約８０人の来場者あり
・第２４回小中学生の文化財見学会
平成２６年１２月１３日（土）１３：３０〜１５：００ ３０人の参加者あり
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

文化財見学会の様子

宇治市 - 25

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−５
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度項目
埋蔵文化財の取扱い

平成２６年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 重点区域内には「宇治市街遺跡」、「平等院旧境内遺跡」、「白川金色院跡」、「宇治川太閤堤跡」等の埋蔵文している内容 化財包蔵地があり、整備や活用に反映させることとする。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
史跡宇治川太閤堤跡は史跡地南半部の護岸施設の位置が確認できていなかったため発掘調査を実施して護岸施設の位置を確認し、新たに保護が必要となる範囲を確定した。また史跡地一帯は、弥生中期から古墳後期の集落跡である「乙方遺跡」の埋蔵文化財包蔵地であるとともに、江戸期の瓦窯跡や、明治期の煉瓦窯跡など、史跡の本質的価値を構成す
る枢要な要素以外のものが包蔵されていることから、史跡保存管理計画書に基づき、現在未調査部分の宇治川太閤堤跡の「遺跡」や「基盤となる地形」等の史跡の本質的価値を構成する枢要な要素を調査するため、上層に包蔵されてい遺跡の有無を確認する調査を実施、史跡調査に必要な記録をとることができた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

１トレンチ
太閤堤跡護岸施設

２トレンチ 茶畑跡

宇治市 - 26

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−６
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度項目
文化財の保存・活用に係る体制

平成２６年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

本市は平成21年４月に機構改革を行い、新たに都市整備部歴史まちづくり推進課を新設した。文化財に関する計画に記載
業務は、教育委員会の事務を文化財保護係の職員が補助執行することとし、従来から引き続き発掘業務や文している内容化財保護の業務を行っている。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

平成26年４月に機構改革を行い、これまでの文化財保護係、拠点整備係の２係体制から、都市計画課の景観係を編入
し、３係体制となった。また、文化財保護係は１名増員し、正規職員４名、非常勤嘱託職員４名の計８名となり、拠点整備係
は1名増員し、正規職員４名、非常勤嘱託職員１名の計５名となった。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

歴史まちづくり推進課
課長

1
拠点整備係
係長
1
係員
3
非常勤職員 1
文化財保護係主幹兼係長 1係員
3
非常勤職員 4
景観係
主幹兼係長
係員
非常勤職員
臨時職員

1
3
1
1

平成26年度歴史まちづくり推進課体制図

宇治市 - 27

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−７
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

平成２６年度
現在の状況□実施済
文化財の保存・活用に関わる住民・NPO等の各種団体の状況及び今後の体制整備
■実施中
□未着手
お茶どころ宇治の個性を磨くため、宇治茶園の覆下栽培を維持・拡大するための支援事業、宇治茶製法技術
計画に記載
保存会への助成事業、「宇治茶まつり」などの実施団体への助成事業など、宇治茶の品質向上・普及に努めるしている内容農家や団体等への各種支援を実施する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で項目

高品質な宇治茶の生産を促進する高品質茶推進事業として、宇治茶の伝統的茶製法である「ほんず」による生産を支援する「伝統技術継承対策」支援事業を行うとともに、茶摘み時期に必要な「お茶摘みさん」の斡旋を支援する「手摘み茶推進対策」支援事業を行った。
また、１０月５日に宇治川川畔一帯で開催された「宇治茶まつり」、「市民素人茶香服大会」への支援を実施したことにより、多数の市民や来訪者に宇治茶への親しみや理解を深めることに寄与した。
【定量的評価】
伝統技術継承対策支援事業の実施件数 ： １９件（４０９．５ a）
手摘み茶推進対策の実施件数： ３４件
宇治茶まつりの参加者数：
１８，０００人
市民素人茶香服大会の参加者数：
７０人

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

伝統技術継承対策支援事業により支援が行われた「ほんず」と呼ばれる覆下茶園の栽培状況

宇治市 - 28

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル

年月日

評価対象年度
平成２６年度
掲載紙等

引きずる大幣、馬疾駆平成26年6月10日

城南新報

県神社で大幣神事 悪疫退散を願い伝統行事

平成26年6月10日

洛南タイムス

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で宇治市の維持向上すべき歴史的風致には「遊覧と参詣」「茶どころ宇治」「宇治に伝わる祭礼」の3つを挙げている。
「宇治に伝わる祭礼」の歴史的風致として、市の無形文化財第1号であり伝統的な行事である「大幣神事」が報道された。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市 - 29

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-２
効果・影響等に関する報道

踏破者1万7176人

評価対象年度
平成２６年度
掲載紙等

報道等タイトル

年月日

宇治十帖スタンプラリー

平成26年11月5日

洛南タイムス

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で宇治市の維持向上すべき歴史的風致には「遊覧と参詣」「茶どころ宇治」「宇治に伝わる祭礼」の3つを挙げている。
現代版の「遊覧と参詣」ともいえる「宇治十帖スタンプラリー」に市民や観光客が多数参加したことについて報道された。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市 - 30

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-３
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル

年月日

評価対象年度
平成２６年度
掲載紙等

宇治茶条例 可決

平成26年10月16日 洛南タイムス「宇治茶条例」原案で成立

平成26年10月16日 城南新報

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「宇治茶の普及」や「おもてなしの心の醸成」により先人たちが築きあげてきた宇治茶の伝統、産業を守り、国内外に情報発信することにより、本市がより発展することを目指し制定した「宇治茶の普及とおもてなしの心の醸成に関する条例」が報道された。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市 - 31

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-４
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル

年月日

上林家の長屋門 面目一新

評価対象年度
平成２６年度
掲載紙等

平成26年10月9日

洛南タイムス

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

景観重要構成要素である家屋「上林住宅長屋門」の漆喰の塗り直しが報道された。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市 - 32