賃金等の変動に対する静岡市建設工事請負契約約款第 26 条第６項
（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）

令和２年４月

静岡市財政局財政部契約課
静岡市建設局土木部技術政策課

はじめに
本資料は、静岡市建設工事請負契約約款（以下「約款」という）第 26 条第６項のインフレスライド条項について、「賃金等の変動に対する静岡市建設工事請負契約約款第 26 条第６項の運用について」（以下「本通知」という。
）に関するスライド額の算定方法や発注者及び受注者間における協議等についての運用の考え方を整理したものである。

1１．適用対象工事（１）約款第 26 条第 6 項の請求は、２．
（３）に定める残工期が２．
（２）に定める基準日から２ヶ月以上あること。
（２）発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。

・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い

項目

適用対象工事

対象

全体スライド単品スライド

インフレスライド（約款第 26 条第１項

（約款第 26 条第５（約款第 26 条第６から第４項）

項）

項）

工期が 12 ヶ月を超えすべての工事すべての工事

る工事（運用通知発出日時点

但し、基準日以降、残但し、基準日以降、残で継続中の工事及び新工期が 2 ヶ月以上あ工期が 2 ヶ月以上あ規契約工事）

る工事

る工事（本通知発出日時点で（比較的大規模な長期継続中の工事及び新規工事）契約工事）請負契約締結の日から部分払いを行った出来

本通知に基づき、賃金12 ヶ月経過した基準形部分を除く全ての資水準の変更がなされた日以降の残工事量に対材（鋼材類、燃料油類日以降の基準日以降のする資材、労務単価等等）

残工事量に対する資材、労務単価等

対象工事費の１．０％

残工事費の１．０％（但し、全体スライド（29 条「天災不可抗又はインフレスライド力条項」に準拠し、建と併用の場合、全体ス

設業者の経営上最小限ライド又はインフレス

度必要な利益まで損なライド適用期間におけわないよう定められたる負担はなし）「１％」を採用。
）

可能なし

可能

（全体スライド又はイ（部分払いを行った出（本通知に基づき、賃ンフレスライド適用来形部分を除いた工期金水準の変更がなされ再スライ後、12 ヶ月経過後に内全ての資材を対象る都度、適用可能）

ド適用可能）に、精算変更契約後に残工事費の１．５％

受発注者
請負額変の負担更の方法

スライド額を算出する
ため、再スライドの必要がない）

2

２．請求日及び基準日等について請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
（１）請求日：スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議（以下「スライド協議」という。
）を請求した日とする。
（２）基準日：請求日とすることを基本とする。
また、請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることも可とする。
（３）残工期：基準日以降の工事期間とする。

・請求日について請求に際しては、残工事の工期が基準日（請求日とすることを基本とする。請求日から 14 日以内の範囲で定めることも可とする。
）から２ヶ月以上必要であることに留意すること。
また、遡りは認めないこととする。

・基準日について発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から 14 日以内の範囲で定める。

・残工期について
残工期については、基準日における契約工期の残工事期間とする。

3

３．スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。

・スライド対象の確認
スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。

・スライド協議の請求について発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面（別紙様式１－１又は１－２）により行うこととする。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から２ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、１回を基本とする。

・スライド額協議開始日について発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から７日以内に受注者に書面（別紙様式２）により通知する。

・実施フローについて
別紙１「静岡市建設工事請負契約約款第 26 条第６項に伴う実施フロー」を参照すること。

4

４．請負代金額の変更（１）賃金等の変動による請負代金額の変更額（以下「スライド額」という。
）は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の 1 に相当する金額を超える額とする。
（２）増額スライド額については、次式により行う。
］
Ｓ増＝［Ｐ２－Ｐ１－（Ｐ１×1/100）
この式において、Ｓ増、Ｐ１及びＰ２は、それぞれ次の額を表すものとする。
Ｓ増：増額スライド額
Ｐ１：請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
Ｐ２：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額（Ｐ＝α×Ｚ、α：請負比率、Ｚ：官積算額）（３）減額スライド額については、次式により行う。
Ｓ減＝［Ｐ２－Ｐ１＋（Ｐ１×1/100）］
この式において、Ｓ減、Ｐ１及びＰ２は、それぞれ次の額を表すものとする。
Ｓ減：減額スライド額
Ｐ１：請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
Ｐ２：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額（Ｐ＝α×Ｚ、α：請負比率、Ｚ：官積算額）（４）スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。

・受注者の負担割合
受注者の負担割合については、約款第 30 条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100 分の 1」としている。

・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。

・複数回スライドを行う場合についてスライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。

5

５．出来形数量の確認（１）基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
（２）現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うものとする。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等（架設用クレーン、仮設鋼材など）も出来形の対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
（３）数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
（４）出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
（５）受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
（６）基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量については、スライドの対象とすることができる。

6６．物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。

・積算に使用する単価について変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。

・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。

7

７．変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、原則として、スライド額の決定後、速やかに契約変更の手続きを行うものとする。ただし、精算変更時点で行うこともできる。

・精算変更時で行う場合
スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、 スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。

8

８．全体スライド及び単品スライド条項の併用（１）約款第 26 条第１項から第４項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用によるスライドを請求することができる。
（２）本運用に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、約款第 26 条第５項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
・約款第 26 条第６項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まずインフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、インフレスライド条項との重複を防止するため、インフレスライ
ド条項の対象とした数量については、変動前の単価をインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
・また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の１％、後者においては対象工事費の１％、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の１％を受注者の負担とするが、インフレスライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、インフレスライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の１％をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る１％分の負担を求めないこととした。
・さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。

9

【参考】静岡市建設工事請負契約約款第 26 条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
１

発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
２

発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下この条において同じ。
）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。
）との全体
スライド

差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
３

変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
４

第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
５
単品
スライド

特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は受注者は、前各項の規定による場合のほか、請負代金額の変更を請求することができる。
６

予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフ

インフレ

レーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発スライド

注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
７

前２項の場合における請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
８

第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

10

別紙１
静岡市建設工事請負契約約款第 26 条６項に伴う実施フロー
手続き項目

様式

請求日

様式１－１

備考

・発注者又は受注者から請求

様式１－２
７日以内

14 日
以内

スライド額協議開始日

様式２・発注者から受注者に通知

基準日の通知基準日・請求日を基本とする

出来形数量の確認
・残工事量算定様式３－１・受発注者で確認

様式３－２・受注者が出来形数量内訳書を提出

様式４－１・受発注者で協議書取り交わし・スライド額（案）算定スライド額協議開始
14 日以内２ヶ月以上スライド額確定様式４－２・精算変更時点で行うことができる

スライド変更契約

工期末※）本マニュアルで規定※）契約書で規定

11