令和２年度

ＧＩＧＡスクール学校ＩＣＴ機器整備業務

合併入札仕様書

令和２年11月

下北山村

１.件名
入札件名 GIGAスクール学校ICT機器整備業務(1)委託業務１ GIGAスクール構想小・中学校校内無線LAN整備業務委託(2)委託業務２ 小・中学校ICT機器導入及び校内機器LAN接続業務委託※１件の合併入札ですが、業務委託契約は上記２件となります。

２.背景・目的Society5.0時代を生きる子供たちにとって、また本村においては過疎地域の教育の充実を図る上で、教育におけるICTを基盤とした先端技術等の効果的な活用が求められており、国のGIGAスクール構想に基づき、村立小・中学校のICT環境整備が急務である。このため、将来の児童生徒１人１台末端に耐えうる高速大容量の通信ネットワーク整備を目的とする。
３.事業概要
本業務は、文部科学省「GIGA スクール構想」に基づき、児童・生徒が 1 人 1 台のタブレット端末を利用した学習が可能な校内無線ネットワークを整備することを目的とし、合わせてタブレット端末が充電できる電源付きキャビネットも整備する。
校内無線ネットワークは既存の有線ネットワークとあわせて、論理的または物理的に学習系ネットワークと校務系ネットワークにネットワーク分離を行う。
又、校内のネットワーク・セキュリティキー環境を改め、機能を高める事から GIGA スクー
ル構想に基づく端末以外に新たに整備する機器や、小・中学校が保有し校内ネットワーク利用が必要な端末等をはじめとする ICT 機器のネットワークへの接続も行う。
４.履行場所と事業対象概要
学校名と校数（棟数）：下北山村立小学校・中学校（合同校舎） ２校（１棟）
住所：奈良県吉野郡下北山村下池原600番地
ネットワーク接続予定端末数(1)委託業務１ G IGAスクール端末19台(2)委託業務２ 上記以外の導入及び保有端末等 79 台（PC,コピー機,ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等）
５.納入機器および数量(1)委託業務１
納入機器および数量については、１０（６）Ⅰ.「機能仕様等」のとおり。
(2)委託業務 2
既存保有機器の内訳については、１０（６）Ⅱ.「既存保有機器の内訳」のとおり。
６.履行期限(1)委託業務１ GIGAスクール構想小・中学校校内無線LAN整備業務委託
履行期限

令和３年３月１８日（木）(2)委託業務２ 小・中学校ICT機器導入及び校内機器LAN接続業務委託
履行期限

令和３年３月３０日（火）1７.提出書類（すべて完成図書）（１）回線情報の一覧（２）ネットワークシステム構成図（論理、物理）（３）ネットワーク機器配置図と設定情報（４）ルーティングポリシーとその設定が記されたネットワーク図（ルーティングポリシーを構成する場合）（５）LAN系統図、HubPort表（６）納入機器（物品）一覧（７）校内配線図（８）試験成績表（ケーブル試験を含む）（９）校正証明書（10）施工写真（施行前・中・後）（11）打合わせ議事録（作業工程表を含む）（12）取扱い説明書他、教育委員会が求める書類
８.整備範囲（１）委託業務１
下北山村立小・中学校内の拠点ルータ、基幹スイッチ、フロアスイッチ、エッジスイッチ（HUB）、無線AP 及びLAN 配線とする。校内LAN整備と一体とし対象教室へ充電保管庫を新設すると共に、合わせて既存有線LANネットワークの接続を行い一体的な校内ネットワークを構築する。
① 対象拠点は、下北山村立下北山小・中学校（合同校舎）１校とする。
詳細は１０（８）整備概要図及び、別添無線LAN計画図を参照すること。
② 学校内のネットワーク（校内LAN）は、今後の一人一台のパソコン整備や遠隔教育、動画等を活用した授業スタイルに対応できるよう、想定される最大限の同時利用があっても、遅延の発生しない快適な通信環境を整備する。
③フィルタリング、認証システムや必要に応じてのウイルス対策ソフトの環境構築、ライセンス移行作業。
④その他、今回の業務に必要な作業。
（２）委託業務２① 既に合同校舎を使用している下北山中学校に続き、令和３年３月中に下北山小学校が合同校舎に移転を行うことから、新たなネットワークへ小・中学校が既存保有している端末やＩＣＴ機器の設定変更や、導入予定機器のネットワーク接続の追加設定作業。
② 現合同校舎使用ネットワーク機器（ルーターやスイッチ等）の、同一建物内保育所職員室への移設とネットワーク設定。
2

８.業務内容本事業にて要求する仕様を本章に示す。また、本仕様を実現するに当たり現地調査、設計、機器導入、設置・設定、試験等の作業は本事業にて行うこと。
ネットワークの設計等については、情報セキュリティの確保に向けて、「教育情報セキュ
リティポリシーに関するガイドライン」（令和元年１２月版）及び下北山村で定めるセキュリティポリシーを踏まえ、適切に実施すること。
保守・運用については本事業の対象外ではあるが、故障や障害発生時に随時対応出来るサポート体制を整えるとともに、対応方法や復旧時間については十分に考慮すること。5年間の保守費用やサポート内容は受託者にて提案すること。
（１）業務概要①受託者は現地調査・構築に当たり、作業計画書及び試験計画書を作成し、本村の承認を受けること。
なお、本入札の添付図書にて学校の図面を提示するが、現地調査の結果、図書と異なる設置になる可能性があるが、この場合においても、受託者は本事業の請負金額の範囲で構築するものとすること。
②学校内での作業の具体的な日程調整は受託者が行うこと。調整先は本村が提示する。ただし、騒音を伴う作業や、児童生徒にけが等のリスクが伴う作業については、学校休業日もしくは放課後に作業を集約するよう努めること。
③学校内での作業においては、可能な作業は事前に実施し、時間短縮に努めること。
④搬入等の作業にあたっては、必要に応じて養生を施し、学校の施設・設備への防護措置をとること。また作業場所の片付け・清掃を行って現状回復すること。
⑤作業によって生じた不要物、機材の梱包材等は特に指示のない限り引き取ること。
⑥作業後の正常性確認については、事前に本村と協議した上、作成した試験成績書に基づき試験を実施し全て合格であること。
９.ネットワーク回線（１）学校からインターネットへの接続は、既存回線（１回線）※１を利用し構築すること。
※１こまどりケーブル(株)の光通信サービス「Ｋブロード光１Ｇ（ギガ）」を利用中。

１０.校内LAN（１）概要
小・中学校の新校舎（合同校舎）の校内ネットワークについて、教育ICT の変化に伴い、より高速なLAN を整備する。一人一台端末への対応や動画授業、遠隔教育等において、ストレス無く利用できるよう、高速通信環境を整備する。
（２）校内ネットワーク分離
現在校舎においては、小中学校教職員が使用する「校務外部系」ネットワークと、児童・生徒が利用する「学習系」ネットワークに分離した有線ネットワークが構築されており、当3

事業で整備される無線ネットワークと既存有線ネットワーク上で「校務外部系・学習系」ネットワークが論理的に分離したままで使用できるよう構築し、必要となった場合既存機器（L3スイッチ等）の設定変更も合わせて実施すること。
（３）許可されていない端末が校内通信ネットワークに接続できないよう対策を講じること。
（４）必要に応じて収納ＢＯＸなどを設置すること。
（５）スイッチ機器は全てIPアドレスを付与すること。
（６）委託業務１・２、調達機器の機能仕様及びシステム構築等要件他
必要な機器について次のとおりと想定しているが、試験調査結果を満足するための追加配置や、提案内容によって不要となるもの、または複数の機能が１つの機器に含まれる場合もあることから、本村が整備目標や整備範囲としている必要な情報通信機能を満たせばよい。

4

5678

既存保有接続機器の区分

集 計

小学校

中学校

ノート型

58

ディスクトップ型

1

タブレット類1037プリンター・コピー機等

10

5

5

補助対象外接続台数 合計

7930

138

92841

1011

（７）下北山小・中学校の既存ネットワークの概要（現状）（８）下北山小・中学校へのGIGAスクール無線ネットワーク整備計画概要（施工後）12