平成 23 年 ７ 月 19日
原子力災害対策本部
政府・東京電力統合対策室

資料１－③

東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 当面の取組のロードマップ（改訂版）

赤字：前回からの追加点、☆印：報告徴収済

課題

ステップ１（3ヶ月程度）

滞留水再利用の検討／準備

循環 ☆
注水冷却（開始）

窒素充填 ☆

※前倒し

循環冷却システム（熱交換器の設置）☆

放射性レベルの低い水の保管

保管／処理施設の設置 ☆

保管施設の設置／除染処理

循環注水冷却（継続）

冷温停止状態の継続
構造材の腐食破損防止※一部前倒し

注入操作の遠隔操作
熱交換機能の検討／実施
施設拡充／本格的水処理施設検討☆

除染／塩分処理(再利用)等☆
廃スラッジ等の保管／管理(保管／処理施設拡充計画にあわせてｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ管理)

地下水の遮へい壁の設計・着手

燃料の取り出し作業の開始
本格的水処理施設の設置
滞留水の処理継続
廃スラッジ等の処理の研究
海洋汚染拡大防止
汚染土壌の固化等
地下水の遮へい壁の構築

継(続)

飛散抑制

原子炉建屋ｶﾊﾞｰの設置（1号機） ☆

海洋汚染

海洋汚染拡大防止)

飛散抑制（５）大気・土壌飛散防止剤の散布
瓦礫の撤去（～3年程度）継(続地下水の遮へい壁の方式検討

海洋汚染拡大防止４( 地)下水

地下水の汚染拡大防止

現時点（7/17）

滞留水全体量を減少 拡大防止

（３）滞留水Ⅱ． 抑制

瓦礫撤去（3,4号機原子炉建屋上部）

瓦礫の撤去／ｶﾊﾞｰの設置（3,4号機）

原子炉建屋コンテナの検討

原子炉建屋コンテナ設置作業の開始

除染

発電所内外の放射線量のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ拡大・充実、公表
本格的除染の開始

生活 ・放射 線
８( 職)場 ９ 管理・
( )
環境
医療

作業員の生活・職場環境の改善
放射線管理・医療体制の改善

環境改善 健康管理の充実の充実

余震・津波対策の拡充、多様な放射線遮へい対策の準備
各号機の補強工事の検討/実施(4号機燃料ﾌﾟｰﾙ)支持構造物の設置 ☆

災害の拡大防止測定・津波・６( 低) 減・ ７( 補) 強・他
公表

モニタ
Ⅲ．リング・Ⅳ．余震 Ⅴ．環境改善対策等
除染

中期的課題への対応

放射性レベルの高い水の移動保管場所の確保※一部前倒し

中期的課題

より安定的な冷却注入操作の信頼性向上／遠隔操作

安定的な冷却

（２）
燃料プール

淡水注入

作業環境改善 ☆

ステップ２(ステップ１終了後3～6ヶ月程度)
冷温停止状態

最小限の注水による燃料冷却（注水冷却）

安定的な冷却淡水注入（ ）原子炉Ⅰ． 冷却1

初回（4/17）時点

政府による安全確保の考え方
上記に基づく施設運営計画の策定

環境モニタリングの継続
除染の継続
多様な遮へい対策の継続
各号機の補強工事
作業員の生活・職場環境改善

放射線管理・医療体制改善
施設運営計画に基づく対応

ⅱ
発電所内における主な対策の概要図 7/17改訂版
原子炉建屋カバー（対策5・50・54・55・84）☆
本格的建屋コンテナ（対策50・56）

P

使用済燃料プールの循環冷却（対策23・24・25・27）☆

油分離

格納容器ベント（フィルタ活用）（対策10）

吸着原子炉建屋

除染

淡水化P
原子炉による蒸気発生量の低減（対策4）
必要に応じステップ1での諸対策を維持・強化(対策17)

熱交換器、水処理施設

水処理施設

使用済燃料プールへの外部から放水冷却（対策18・22・28）

窒素充填（対策2・１1・15） ☆

配管
ポンプ

蒸気/プール水のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞと放射性物質測定（対策19）

低レベル水の保管/処理（対策33・34・35・40・41・44・46）

タンク
最小限の注水による冷却（対策7・12・14）
処理水の再利用（対策45）（循環注水冷却の実施）☆

保管：ﾀﾝｸ、ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄ
処理：ゼオライトによる除染

高レベル水を処理（対策31・38・43） ☆

原子炉
格納容器

廃スラッジ等の保管・管理（対策81）☆

高レベル水の保管 ☆
（対策30・32・37・39・42）

本格水処理施設検討（対策82）

燃料域上部まで水で満たす（対策3・9）
原子炉
圧力容器

タービン建屋P

蒸気タービン

熱交換器

追設タンク
集中廃棄物処理建屋

熱交換器設置（対策13）
ポンプで淡水注入（対策1）

圧力抑制室
漏洩箇所密閉（対策6・16）
ｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ汲み上げ後処理（対策36）
地下水の汚染拡大の防止（対策66・67）
地下水の遮へい壁の検討（対策68・83）
作業員の生活・職場環境の改善（対策74・75）
作業環境改善（対策76）☆

外部系統電源の多様化（対策8）
津波対策の拡充（対策69・70）
各号機の補強工事の検討（対策71）
多様な放射線遮へい（対策72・73）

放射線管理の強化（対策77・78）
医療体制の強化（対策79・80）

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ継続・強化（対策55～62）
必要な線量低減策検討（対策63）

P

復水器

P

飛散防止剤の散布（対策47・48・52）
瓦礫の撤去（対策49・53）
汚染土壌対策の検討（対策51）
耐震性の評価（対策20）、監視・継続（対策21）(4号機)燃料プール底部の支持構造物設置（対策26） ☆

高レベル水流出の再発防止（対策29）
海洋汚染拡大防止（対策64）
高レベル水の閉じ込め（対策65）

赤枠は対策から削除、赤字は追加対策、☆印は報告徴収済

ⅲ

諸対策の取り組み状況（その１）
課題号機＜ステップ２（今後3～6ヶ月程度）＞：放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている
現時点（7/17）＜ステップ１＞
前回時点（6/17）
循環注水冷却の開始

循環注水冷却の実施【対策12・14・45】【対策12・14・45】☆

免震重要棟での集中監視システムの構築等・処理した滞留水を注水開始

１号機

窒素充填【対策11】 ☆

400℃
300
200
10003/19
循環注水冷却の開始

格納容器の漏洩箇所の密閉方法の検討【対策6】

400℃
300
200
10003/19

6/27

7/17

6/7

6/27

7/17

6/7

6/27

7/17

圧力容器底部温度

4/8

4/28

5/18

免震重要棟での集中監視システムの構築等・処理した滞留水を注水開始

号機

6/7

循環注水冷却の実施【対策12・14・45】【対策12・14・45】 ☆
作業環境 ☆
改善【対策76】5/18

窒素充填【対策11】（6/28～） ☆

循環注水冷却の開始

34/28

目標③ 冷温停止状態

号機

（１）
原（）
原子子炉
炉

Ⅰ． 冷却

24/8

免震重要棟での集中監視システムの構築等・処理した滞留水を注水開始
作業環境☆
改善【対策76】

圧力容器底部温度

循環注水冷却の実施【対策12・14・45】【対策12・14・45】☆

1

赤枠は進捗した対策、☆印は報告徴収済

窒素充填【対策11】（7/14～） ☆
400℃
300
200
100
0
3/19
凡例

圧力容器底部温度

4/8

4/28

：実施開始済（必要に応じ国が監視）

5/18☆：国の安全確認（報告徴収）：現場工事中

：現場着手：現場未着手諸対策の取り組み状況（その２）
課題号機＜ステップ１＞
前回時点（6/17）

ⅳ

赤枠は進捗した対策、☆印は報告徴収済＜ステップ２（今後3～6ヶ月程度）＞：放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている
現時点（7/17）

１号機

通常のﾗｲﾝによる注水【対策24】
熱交換器の設置による冷却【対策25・27】

検討・設計据付工事

目標⑤ より安定的な冷却

号機

2Ⅰ． 冷却（２（）燃料プ子ー炉ル）原

熱交換器の設置による冷却【対策25・27】 ☆
・循環冷却運転（5/31～）

1号機

3

通常のﾗｲﾝによる注水【対策24】

熱交換器の設置による冷却【対策25・27】 ☆
・循環冷却運転（6/30～）

通常のﾗｲﾝによる注水の復旧【対策24】号機

4・“キリン”代替設備設置による注水（6/17）

熱交換器の設置による冷却【対策25・27】
検討・設計

製作・輸送
据付工事

凡例

：実施開始済（必要に応じ国が監視）☆：国の安全確認（報告徴収）：現場工事中

：現場着手：現場未着手諸対策の取り組み状況（その３）
課題ⅴ

赤枠は進捗した対策、赤字は追加対策、☆印は報告徴収済＜ステップ２（今後3～6ヶ月程度）＞：放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている
現時点（7/17）＜ステップ１＞前回時点（6/17）【高レベル】
処理施設の設置【対策38】☆
建屋内滞留水の排除・処理継続・強化 【対策43】
セシウム吸着施設増強準備工事
淡水化施設増強準備（蒸留方式）

建屋内滞留水の排除・処理継続・強化 【対策43】
設置工事

設置工事（Ⅰ期）

試運転

処理開始

試運転（Ⅰ期）淡水化施設増強準備（蒸留方式）

処理開始（Ⅰ期）
設置工事（Ⅱ期）

試運転（Ⅱ期）（３）滞留水Ⅱ． 抑制

目標⑧ 滞留水全体量を減少

処理開始（Ⅱ期）

処理開始

淡水化施設（逆浸透膜方式）設置工事（Ⅱ期）

本格水処理施設の検討【対策82】☆

廃スラッジ等の保管／管理【対策81】 廃スラッジ等の保管／管理の継続【対策81】
貯蔵施設設計準備工事

設置工事

十分な保管場所の確保 ☆
保管場所の拡充【対策42】【対策37・39・42】
・タンクの継続的増強【高レベル水受用タンク】
敷地整備（6/25）
設置工事（8月末2,800トン竣工予定）【処理水受用タンク】
13,000トン

20,000トン（7/14）

設置工事（7,200トン）

20,000トン（7月下旬）

海洋汚染拡大防止【対策64】

20,000トン／毎月

海洋汚染拡大防止の継続【対策64】
海水循環浄化
鋼管矢板設置等工事【低レベル】
保管容量の拡充・汚染水除染

除染の継続【対策44・46】【対策40・41】

・除染剤（ゼオライト）による除染（5/1）

目標⑭ 海洋への汚染拡大の防止（４）
地下水・タンクの設置（5/31：18,400ﾄﾝ）
・メガフロート（5/21：10,000ﾄﾝ）

地下水の汚染拡大の防止策の実施【対策67】
・保管／処理施設拡充計画にあわせてサブドレン管理
地下水の遮へい壁の方式検討【対策68】

地下水の遮へい壁の構築着手【対策83】

地下水の遮へい壁の設計 【対策68】

凡例：実施開始済（必要に応じ国が監視）☆：国の安全確認（報告徴収）：現場工事中

：現場着手：現場未着手諸対策の取り組み状況（その４）課題＜ステップ２（今後3～6ヶ月程度）＞：放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている
現時点（7/17）
目標⑩ 放射性物質の飛散抑制＜ステップ１＞
前回時点（6/17）

ⅵ

赤枠は進捗した対策、赤字は追加対策、☆印は報告徴収済

飛散防止剤の固化状況の確認【対策52】

飛散防止剤の散布【対策52】・約56万㎡（予定範囲拡大）完了（6/28）（５）大気・土壌

Ⅱ． 抑制

瓦礫の撤去【対策53】：コンテナ約500個分回収(7/17時点)
原子炉建屋カバーの設置（1号機）【対策54・55】☆
・1号機：準備工事（5/13）、☆国の確認（6/23）、本体工事（6/27）
調達・製作

現地工事

原子炉建屋上部の瓦礫の撤去（3,4号機）【対策84】
・準備工事中（3号：6/20、4号：6/24）、原子炉建屋上部瓦礫撤去
原子炉建屋コンテナの検討【対策50】
敷地境界の線量率

国・県・市町村・事業者連携によるモニタリングの実施【対策62】 300

MP1【対策60・61】

・発電所敷地内外のモニタリング
・放出量を推定

本格的除染の開始【対策63】
1.E-01MP2MP3MP4MP5MP6（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時）

MP7MP8200

敷地内の空気中の放射性物質濃度

1.E-02
Bq/cm3

1.E-03100

1.E-04
1.E-05I-131

1.E-06

Cs-134

Cs-137

3/19

3/29

4/8

4/18

4/28

5/8

5/18

5/28

6/7

6/17

6/27

4/20

5/10

5/30

6/19

・仮設防潮堤の設置（6/30）（4号機）燃料ﾌﾟｰﾙ底部に支持構造物を設置【対策26】 ☆
・補強効果発現（6/18）、コンクリート打設（7月末）

各号機の補強工事の検討／実施【対策71】
・耐震性の評価を実施中

多様な放射線遮へい対策の継続【対策73】【対策74】
仮設寮整備・現場休憩施設設置

目標⑱ 環境改善の充実（８）
生活・職場環境

作業員の生活・職場環境の改善の継続・拡充【対策75】
6月末以降 仮設寮へ順次移動（～９月上旬）
仮設寮・現場休憩施設の増設、食事、入浴、洗濯等の環境改善

放射線管理の強化【対策77】

放射線管理の強化継続【対策78】

・除染設備の増強
雨天時計測所、洗剤除染場所の設置
・個人線量計貸出にﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ導入

・原子力安全・保安院による放射線管理体制の強化
・ホールボディカウンタの増強、月1回の内部被ばく測定 ☆
☆ 写真入作業員証の導入☆
・個人線量の自動記録化、被ばく線量の文書通知、・作業員に対する安全教育の充実、データベースの構築など長期的な健康管理に向けた検討

目標⑳
健康管理の充実（９）放射線管理・医療

Ⅴ．環境改善作業員の生活・職場環境の改善

医療体制の強化継続【対策80】
・救急医療室新設、複数専門医師常駐体制確立（24時間常駐）、患者搬送の迅速化☆
・熱中症予防対策の徹底、 メンタルヘルス対策実施
・予防医療などを含む産業衛生体制の確立
凡例：実施開始済（必要に応じ国が監視）☆：国の安全確認（報告徴収）

7/9

目標⑯
災害の拡大防止（７）
津波・補強・他

Ⅳ．余震対策等0

1.E-07

津波対策の拡充【対策70】

目標⑫ 放射線量を十分に低減（６）
測定・低減・公表

Ⅲ．モニタリング・
除染モニタリング拡大・充実、公表：現場工事中

：現場着手：現場未着手