回1●設計者からみた子どもたちの豊かな空間づくり●2

このように︑一般には簡単に片付けられがちな仮設計画や工事計画も︑居ながら改修では︑本設の設計と同じように︑十分に時間をかけた打ち合わせと綿密な検討が必要です︒適切な計画は︑ 日の保育プログラムや各種動線︑年間スケジュールなどを理解しないとできないことですから︑この作業をしっかりやることは︑実は本設のプラン

日常生活以外の課題として︑室の移動ごとに作っていきます︒ 動回数を減らすことも重要です︒
既存保育室から︑工事が完了 あるクラスに引っ越し回数が偏 運動会や生活発表会などの行事した部屋へ順繰りにクラスを移 れば︑園児や保育士の負担が増 があります︒年度初めに開催日動させていくわけですが︑その えるだけでなく︑保護者からの 時が決定されていて︑変更が利動線計画を入念に検討していく クレームにもつながるからです︒ かない場合が多いので︑屋外遊階建ての園舎で︑主階段が使 戯場・遊戯室・ホールなどをい必要があります︒工事の動線と生活の動線が交錯しないように えなくなる時期は︑登降園や給 つ空け渡す必要があるのか︑行するのはもちろんですが︑その 食の運搬に︑屋外階段などの経 事の練習時期も含めて工事計画
ほかにも︑登降園動線・給食配 路を使用することになるので︑ を立てます︒新築と違い︑部屋膳動線・園庭への移動動線・便 雨天時の仮設屋根を設けるなど ごとに工事を進めていくので︑所動線・避難動線など︑種々の の対策をとります︒仮設といえ 遅れが出ても︑人工を大量投入動線を安全に使いやすく設定し ども屋根ですから︑ポリカ波板 して取り返すということができなければなりません︒また︑各 などの可燃物を使うと︑行政か ませんので︑新築工事以上に余クラスの引っ越しの回数を同程 ら是正指示が入る場合もあるの 裕を持った計画でなければなりません︒特にサッシ取り換え工度に設定することや︑乳児の移 で注意が必要です︒
事など︑製作期間がかかる上︑それが終了しないと次の工事が始められない工種は︑工事時期や期間の設定に注意が必要です︒

写真1 仮設便所を設けた事例。扉は、保育士さん手製の暖簾で代用。
（U保育園）●No.443

図
工事計画図の一例︒引っ越しごとに細かく工期分けを行い︑各動線を明示していニングにも大いに役立つのです︒
く︒︵ 保育園︶● 1508●建築とまちづくり●

写真2 便所直下の天井を、プラベニヤと粘着テープで、養生した事例。
（U保育園）

56

工事中の仮設計画について︑﹁建物がきれいになるのだから︑竣工までの不便は我慢するものだ﹂と︑割り切った考え方になりがちです︒
仮設にコストをかけずに本設にかけようという意識からくるものですから︑物づくりの立場から言えば当然のことで︑決して悪い考え方ではないのですが︑実は保育現場の考え方は逆です︒
なぜなら︑工事中であろうがなかろうが︑在園児の良好な生活環境を担保し︑日常の保育プログラムを︑途切れることなく継 りますが︑ 歳以上児について と 歳未満児では便器の大きさ続することが使命だからです︒ は給食の外部搬入が認められて や設置高さが違いますし︑ブーですから︑工事中も普段とあま いるものの︑ 歳未満児はそう スや隔て板の必要性も変わりまり遜色のない生活空間と時間が ではありませんので︑注意が必 すから︑そのまま使用できない担保されるよう︑工事計画や仮 要です︒場合によっては︑空き こともあります︒各階に カ所設計画などをあらかじめ園と協 部屋を使って仮設調理室の設置 しかトイレがない場合は︑別の議し︑設計図書としてまとめて を検討します︒建替えの場合で 階のトイレを使わなければならも︑既存の厨房機器を再利用す ないことになりますが︑保育士おく必要があります︒
る場合は︑その取り外し移転や の数によっては困難であること■工事中の課題と解決策
便器の移設を行ったり︑試運転の期間は給食を止めざる が多く︑││水回りや粉塵・騒音等を得ないので︑連休に工事期間 空き教室を利用して仮設の便所を重ねたり︑お弁当日を設定し を設けたりする場合もあります︒また︑給排水工事のてもらうなどの対応が必要にな ︵写真 ︶ために階下の天井を空ける必要ってきます︒
次にトイレを改修する場合で が出てきますので︑引っ越し計すが︑ フロアに カ所のトイ 画に盛り込んでおかなければな︒
レがある場合は交互に工事をす りません︵写真 ︶また︑騒音や粉塵の制御もたればよいのですが︑ 歳以上児日常生活に影響の多い部分として︑水回りの工事があげられます︒
まず調理室を改修する場合ですが︑給食を止めずに工事ができるかどうかの検討を行います︒
ケータリングという選択肢もあ3

3■大げさがちょうどよい
仮設計画
園舎の改修の際に︑在園児の保育をどのように継続するかは︑保育所にとってきわめて重要な課題です︒仮設園舎を建てるのか︑居ながら改修するのかを選択することになりますが︑在園児の生活環境を考えると︑仮設園舎を建てるのが理想的なのは言うまでもありません︒
仮設園舎は建築そのものの居住性︑たとえば︑断熱性・遮音性・意匠性などは本設園舎より悪くなりますが︑繰り返しの引越をしなくてもよく︑粉塵・騒音・振動などを気にする必要がないので︑落ち着いた日常生活を送ることができます︒
しかし︑仮設とはいえそのリース代は︑規模にもよりますが数千万円という金額になりますし︑屋外遊戯場の大部分が長期間にわたって仮設園舎建設場所に充てられることが多く︑日常の外遊びはもちろん︑プール遊びや運動会といった行事に支障がでるなどその採用は簡単ではありません︒
そこでやむなく︑居ながらの改修に踏み切ることになるのですが︑往々にして建築技術者は︑3

1

1

第いへん重要です︒午睡時の騒音 とかかわりのない部屋で︑天井防止や︑喘息児に影響がある粉 裏に溜まった埃が降ってくる場塵を制御するために︑仮間仕切 合がありますし︑建築基準法施りに養生テープなどで目張りを 行令第114条等に定められた行います︒工事範囲と生活範囲 天井裏の界壁区画がなされていをつなぐ出入り口にはアルミサ ない建物では︑工事範囲で発生ッシを使います︵写真 ︶︒コ した粉塵や騒音が天井裏を伝っンクリートパネル製の仮設扉で て生活領域に流出するので︑シは気密性に乏しいので︑粉塵や ート養生などが必要です︒文字騒音が漏れやすいのですが︑サ 通り︑改修工事のおとし穴となッシを使えばかなり改善されま りますので着工前に確認したい
すし︑鍵がしっかりかかるとい ところです︒
大きな騒音や振動を発生させう安全上のメリットもあります︒
保育室の天井には︑吸音のた る解体工事や斫り︵はつり︶工めに有孔ボードが使用されてい 事については︑実施日時の検討
平日に実施すれば︑ることがよくあります︒天井裏 が重要です︒と居室が天井板の穴でつながっ 園児の生活に影響が出ますし︑ているので︑振動によって工事 日曜日や祝祭日に実施すれば︑近隣からの苦情に直結します︒
住宅地密集地の園では︑近隣との関係が良好でない場合もあるので︑クレームを受けるきっかけを与えかねません︒工期に余裕がある場合は︑ハンドクラッ
シャーなどを使えば騒音は緩和されますが︑コスト増となります︒

23子どもたちの暮らしに寄り添った工事計画
3

157■工事計画の考え方

1

2

大塚謙太郎
ちびっこ計画・大塚謙太郎一級建築士事務所
写真3 生活領域との区画にアルミサッシを利用した事例。
コンクリートパネル間の養生テープによる目貼りや、出隅のコーナーガード等を施工している。
（U保育園）

工事計画においては︑保育・設計・施工の意見を突き合わせて︑図 のような計画図を保育

1

U

園舎の居ながら改修で考えたいこと18設計者からみた子どもたちの豊かな空間づくり＊ 連載 ＊