建 築 コ スト 教 室

13Architectural cost classroom

第BSIJ-CPD 認定記事
資格制度委員会委員長

回

1単位

加納恒也

日建設計コンストラクション・マネジメント㈱もし、建築コスト管理士（コストマネジャー）が、ドラッカーの「マネジメント」を読んだら―――

PCM 版『もしドラ』 第７回―――

前回までの内容は、ホームページに掲載されています。
今回の主な登場人物

小林啓二：小林積算・積算課長、コストマネジメント分野への進出に奮闘中

鮫島雄太：小林積算・若手社員、仕事に積極的な啓二のアシスタント

山内

誠：小林積算・積算部長、実務の中心人物で顧客の信頼が厚い、登山大好き

丹野雅成：小林積算・コストマネジメント部長、元谷川建設で“積算の神様”といわれた

天野

清志：小林積算・顧問、元太陽ＣＭ、居眠り清じいきよ

御木本勝彦：大杉設計・社長、仕事に厳しいが、愛妻家として有名
桐山

寛之：大杉設計・取締役、クライアントの心を掴む『桐山ワールド』の持ち主

中畑良子：大杉設計・業務部長、パワフルな営業ウーマン

SCENE24：

長は、にこやかに挨拶すると、会議室を出て行った。

美術館プロジェクト始動

御木本の退室を見送った一同は、改めて着席し、資料を机に並べ始めた。
「さて、それではまず出席者の紹介から始めま「久しぶりに大杉設計の会議室に入ったな」と啓二は改めて室内を見渡した。洗練されて落ち着いたしょう。」
プロジェクト責任者である桐山が話を切り出した。

雰囲気の会議室だと感心した前回の訪問からからは「まず弊社の担当者を紹介いたします。私は本プまだ２週間も経っていなかったが、丹野と天野といロジェクトのマネジメントを統括します桐山です。

う大物助っ人のスカウトに要したエネルギーが大きよろしくお願いします。」「設計を統括いたします、かったせいか、時間の経過がやけに長く感じられた。

設計部長の藤沢です。意匠担当の設計課長・横浜で本日は、大杉設計と小林積算が共同で設計とプロす。」

ジェクトマネジメントおよびコストマネジメントを構造・設備・ランドスケープと、桐山は次々に設行う、美術館建設プロジェクトのキックオフという計担当者を紹介していった。続けて小林積算側の担記念すべき日である。小林積算側は、山内とともに当者を山内が紹介していく。

丹野と天野も同行している。もちろん書類運搬係と「さて、それでは本プロジェクトについての説明して鮫島もしっかりメンバーに加わっている。に入りましょう。中畑部長お願いします。」「やあ、いよいよ本格的に始まりますね。あとは「中野県有数の国際的企業である金井精密工業は皆さんにお任せいたします。どうぞよろしくお願いご存じですね。その創業者である金井秀喜氏が収集しますよ。
」

所蔵していた絵画や彫刻あるいは陶磁器といったコ

丹野・天野と名刺交換をした大杉設計の御木本社

レクションを収蔵・展示する美術館の建設が計画さ2013 Spring25

建築コスト教室

13

第回れました。発注者は金井文化財団で、理事長は金井山内が手を挙げて質問する。

精密工業社長の金井元樹氏つまり秀喜氏のご子息で「本質的には、一般に行われているＣＭ（コンスす。秀喜氏は生存中に私財を投じて同財団を設立し、トラクション・マネジメント）と大きな差異はあり私設美術館に収集した美術品を展示してきました。

ません。発注者を補佐する立場で、発注者の要求事

ただし、一般公開が主たる目的ではなく、あくまで項を具体化すること、施設運営上の使い勝手やメン保管を優先して副次的に展示を行っていたというこテナンス面といった発注者目線での設計レビュー、とです。建物が老朽化したこともあり、今回一般公

そしてスケジュールや建設コストについてのマネジ開を目的とした常設展示の美術館建設を決定されたメントといったものです。また建設工事だけではなものです。
」

く、別途発注される機器や備品等の発注や施工につ業務部長の中畑は、関係者に配布された金井精密いての総合管理も含んでいます。」

工業のパンフレットと金井文化財団のパンフレット桐山はよどみなく回答する。

を手にしながら、ハスキーがかった声で説明を続け「設計者と発注者の代行者であるコンストラクショていく。

ン・マネジャーとは、利害が反する局面もあり得るこ「昨年10月に設計者選定のプロポーザルが行われ、とから、双方を兼ねることについては慎重論もありま弊社が設計担当として特定されました。金井精密工

すが。クライアントとはお話しされましたか。
」

業様とは過去にも本社の設計を担当させていただき天野から厳しい質問が発せられた。

ました。今回のプロジェクトにおいては、建物の設「利益相反関係になる場合があることは承知して計だけではなくプロジェクト全体のマネジメントもいます。そのような理由で最初は躊躇したのですが、委託されることとなりました。事業面は別としても、クライアント側としては、現状の設計者の役割を超美術館の運営にまで踏み込んだ施設の構築を設計者えての支援業務を頼みたいと強く要望されまして。の目線とは別に行っていくものです。コストマネジ

組織を明確に区分することで対応することにしまし

メントについては設計者として当然行っていくわけた。私はマネジメントを統括担当いたしますが、設ですが、プロジェクトマネジメントという観点から、計については藤沢を中心にチーム編成しました。設

第三者としてコストを見ていただきたいと考えてい計の統括は、専務の福島になります。また、御社がます。さて、ここまででご質問があればお願いいたコストマネジメントを担当されることで中立的な第します。
」

三者性も強まると考えています。天野さんもご参加

中畑から説明を交替した桐山は、腰を下ろすとテーブルに置かれたミネラルウオーターのキャップされましたので、ＣＭについてもぜひご指導いただきたいと思います。」

を開けながら、皆を見渡して言った。

桐山の回答に応えて、「ひとつよろしいですか。プロジェクトマネジメ「状況は理解できました。お役に立てるよう努力ントの内容は具体的に定まっているのでしょうか。」

いたします。」
天野が締めくくった。
「さてそれでは、いよいよ建築計画についての説明に入りましょう。ここからは、藤沢にバトンタッチいたします。」
桐山の言葉を受けて、藤沢部長が立ち上がった。
「これからは、お手元の資料をプロジェクターに映しますので、そちらを見ていただきながら説明を行います。
建設地は、中野県の“おばすて”という地域で、県庁所在地から20キロほどのところです。“棚田”

26

2013 Spring

13 建築コスト教室

第回という段々畑状の田んぼに張った水に映る月の美し示スペースの空間構成の妙により、より深くそれぞさが和歌に詠まれ、古来から有名な土地です。斬新れの作品を鑑賞していただきます。」

な栽培法で一躍“キノコ王”として成功したことでこれまでよほど突き詰めた議論をしてきたのだろ

名高い、多幸商事の池田幸平氏が金井理事長の友人

う、藤沢は確信を持った説明を進めていく。啓二は、でもあり、理事長の美術館にかける情熱に共鳴して、「やはり大杉設計さんはパートナーとして信頼でき土地の提供を申し出てくださいました。

る。」と改めて感じながら、聞きいっている。

ただし、ひとつ条件がありまして、“現状の自然を最大限に保存し、自然と共生し、自然に溶け込む美術館とする”というものです。この点が今回の建「川崎部長、構造に関して補足があればお願いします。」
藤沢の声に続いて、構造部長の川崎が立ち上がっ

設コンセプトであり、設計プロポーザルの基本的なた。

要件となりました。
」「構造担当の川崎です、よろしくお願いいたしま

藤沢の説明はよどみなく続く。

す。プロジェクターで軸組断面をお示ししています。

「今回建設する美術館は、私設ではありますが、先ほど藤沢部長から説明がありましたように、本計商業的に事業が成立するものという位置づけではあ画では基礎免震を採用しています。建物を地下に埋りません。この点は、現状の公共美術館・博物館と設するに関して、免震装置を支える底盤と、側面の同様、文化の継承・伝承を主な目的としています。

土圧を支える壁面についての設計がポイントとなりまた、所蔵している美術品を半永久的に良好な状態ます。特に地下３階分の土圧を支える壁面は、自然で保存することを目的としています。
」

つまり樹木を撤去する範囲を極力少なくすることか藤沢は続けて、ら、壁面勾配を最小限にするようなバランスに苦慮「次に建築計画の概要を説明いたします。当建物しているところです。免震層に乗せられた建物自体は、先ほどの説明にありましたような設計方針から、は特に問題がないわけですので、構造的には地下の地下３階・地上２階で、延床約12,000㎡、3,600坪と外周躯体についての最適解を追求することが重要でなっています。建設予算は65億円で、坪当り180万す。」

円となります。この坪単価は余裕がありそうな金額

川崎もターゲットを絞って説明を終えた。にも見えますが、実際にはかなり厳しい予算である「それでは、塩浜部長、設備についてご説明くだと認識しています。

さい。」

構造的には基礎免震として、地下を包む底盤と外桐山の声に促されて、設備部長の塩浜が立ち上周耐圧壁で囲まれた空間に、免震装置をセットし、がった。

その上に地下３階・地上２階の鉄骨造の建物を構築「塩浜です、よろしくお願いします。設備に関しします。建物は地下に埋まりますが、直接土に接すては、まだこのプロジェクトへの本格的な参画がなることなく美術品の収蔵に対する機能的な負荷も低されていない状況です。これからのスタートという減できると考えています。ただし、構造のコストはことで、特別にコメントすることはありません。美かなり増加することが推定されています。

術館ですので、収蔵庫や展示室の温湿度環境、絵画

地上に現れた建物については、ガラスを中心とし等の紫外線などの劣化要因対策、あるいはどの程度た透明感により、建物の威圧的な存在感を軽減するにするかは別として環境配慮やＢＣＰ（非常時の事よう配慮しています。極端に言えば、森の中に透明業継承計画）対策といった必要項目に対する検討をな建物がひっそりと存在しているというイメージで行っていきます。」

す。また、屋上緑化により、建物を緑で包み込むよ

塩浜はあっさりと説明を終えて、腰を下ろした。

うな設えとしています。建物としての主張は、むしやはりこのプロジェクトでも設備は出遅れているなろ内部に入った時から始まります。内部から透明なと、啓二は感想を胸につぶやいた。

壁面を通して自然との一体感を感じる、あるいは展「現在作成している企画設計案です。配置図・平2013 Spring27

建築コスト教室

13

第回

面図・断面図・立面図といった一般図の範囲しか用

丹野は、長年のゼネコンにおける厳しいコスト管意できていません。ここまでで、ご質問なりご意見理の経験から、確信を持った発言をした。

があればお願いいたします。
」「それでは、具体的な概算およびコストプランニ桐山の声を受けて、丹野が手を挙げた。

ングの進め方と役割分担について、決めていきま「設計内容やご予算について説明していただきましょう。まず、弊社設計部隊が行う業務については、したが、坪180万円という予算が厳しいとご判断さ丹野さんいかがでしょうか。」

れたのは、すでに概算をおやりになったからでしょ

桐山に丹野は応える。

うか。
」「意匠については、一般図がありますので、外「現在まで概算は行っていません。予算が厳しい部・内部の仕上表とグレードのレベルをお示しいたであろうと判断しましたのは、他のプロジェクトでだきたいのですが。特に地上部分のカーテンウオーの実績からきたものです。これから小林積算さんにルについては、目玉になると思われますので。それ参画していただき、どのようなコストマネジメントと外構については、自然環境との関わりで、留意点を行って行くのか、ご相談したいと考えています。」

をご教示願います。

桐山が応じる。

構造は、数量をご提示いただきます。各材料の仕一旦休憩に入ることとして、会議室では香ばしい様も合わせてお願いいたします。また、仮設や山留コーヒーが配られた。そそくさと喫煙コーナーに向といったものは、弊社で計画・算定いたします。

かうもの、ゆっくりとコーヒーの香りを楽しむもの、ささやかな10分間の休憩は刻々と過ぎていった。

設備については、通常の概算は設備設計のご担当が算定されているのでしょうか。」「さて、再開いたしましょう。これからが本題です。

塩浜設備部長がこれを受けて話し出した。

本プロジェクトは、昨年１２月からスタートしまし「通常は、この段階で設備担当は参画していませた。その時点で、御社にご相談した次第です。企画ん。基本設計段階で概算を行いますが、現時点では構想段階はほぼ終了いたしました。設計与件の詳細建築工事費に対する比率で算定してください。」

は現在整理中ですが、その大枠は固まりましたので、丹野と天野そして山内は顔を見合わせる。天野がここでコストについて整理する段階だと考えていま手を挙げた。

す。これについてのご意見を伺いたいのですが。
」「現状では、設備の内容について白紙であること桐山の発言を受けて、丹野が応える。

は理解します。通常の設計過程においては、設備の「まず、予算65億円を各種目などに配分し、それ参画が１段階後になっているという現実も知っていぞれの担当分野で目標予算を持つ必要がありますね。

ます。しかし、そのような現実が設計品質にプラスいわゆるコストプランニングです。この場合、過去となっているとは思えません。現在設備の重要性はの実績データにもとづき割り付ける方法もあります

ますます高まっています。特に現状の重要なテーマが、やはり今回のプロジェクトの特性に適した予算である、環境問題とＢＣＰについても設備が大きな配分を行うことが望ましいと考えます。したがって、ウエイトを占めています。

いったん現在の設計情報で概算を行い、それに基づ今回のコストプランニングおよび今後のプロジェいて、プロジェクトの特性を反映した予算配分を行

クト日程についてはまだ伺っていませんが、早急にうことが現実的だと思います。現状ではかなりラフ設備概要についてご検討いただき、設計者としてのな概算となるでしょうが、総額を見ることによって、概算コストを算定していただきたいのですが。」

先ほどのお話のような予算の厳しさも確認できると思います。

天野に何か言い返そうとした塩浜を手で制して、桐山が声を上げた。

今の段階はかなり重要で、実現可能な予算配分を「確かに天野さんのおっしゃるように、今回の建行わないと、それこそ数字の遊び・絵に描いた餅に物は従来の実績で測れないコスト構成のように思えなってしまいます。」

ます。塩浜部長、しかるべく設計で概算コストを算

28

2013 Spring

13 建築コスト教室

第回

定するよう、日程を含めて調整しましょう。
皆さん、プロジェクトスケジュールはお手元の資料にあるように、基本計画がいまから５か月後の８月末完了、基本設計完了が12月末です。クライアン
トには、今月末に設計与件・企画設計・コスト配分を提出し、事業のスタートを決定していただきます。
したがって、遅くとも、４月下旬に概算と予算配分案が必要となります。
」
設計側からの資料提示日程を含めて、詳細なスケジュールの打ち合わせを行い、会議は終了した。
大杉設計からの帰り道、丹野と天野が話している。

メントと言われるように内容はまるで次元が違うも「天野さん、やはり設備工事のコストが問題ですのです。ここでは一言で説明できるものではありまね。どうしてもこの段階では、設備のコストがラフせんので、実際の仕事において説明しながら進むこになることはやむを得ないことでもありますが、どととします。

うにかバランスのとれた数字としてまとめる必要がありますね。
」

まず、４月25日までに、概算コストを算定する必要があります。これについては、今までに経験され丹野がやや難しい顔をして話しかける。

た方も多いと思いますが、設計図も少ないことから、「まあこの段階は、配分のベースとしての役割だ

積算項目もそれほど多くはなりません。構造についから、一応の算定根拠が明確になっていれば、幾分ては、躯体数量は設計者が算出しますので、その他かの調整はできると思いますよ。おそらく過去の事必要項目のみ積算するようになります。

例を使うのでしょうから、ネタを分析すれば数字のレベルも見当がつくと思うのですが。
」

ただし、使用する単価レベルは、通常使用することの多い市販刊行物ではなく、ゼネコンの見積時事応える天野に続いて、山内が、前原価つまりＮＥＴと呼ばれるレベルとします。こ「我々の設備部隊も早めに参画した方がよいのでれについては、丹野部長の指導に従ってください。」

しょうから、ヨンテック設備コストの四谷さんにも山内の説明に、積算課長の藤井、構造積算課長の相談してみますか。
」と考えを述べる。
啓二と鮫島は、３人のやり取りを聞きながら、自分たちが発言できるのは、どのくらいの経験を必要

篠塚は不安げな表情で聞き入っている。横田次長は、ピアスをいじくりながら関係書類を熱心に眺めている。
さて、会議は終了だと思った瞬間、山内が啓二をとするのだろうかと、やや自信を喪失した思いで足指差した。

を運んでいた。

「小林課長、昨日は天野さん・丹野さんと私が主と し て 対 応 し ま し た が、 次 回 か ら は コ ス ト マ ネ

SCENE25：

ジャーとして君がまとめてください。我々はサポー

社内キックオフ

ト役に徹するからね。鮫島君もしっかり支えてくれよ。」「はい。」

翌日、小林積算の会議室には小林社長を始め、主だった管理職の顔ぶれが揃った。山内が話し出す。

啓二と鮫島はプレッシャーに背中を押されたように、あわてて背筋を伸ばした。

「皆さんご存知の通り、大杉設計さんから受託した美術館プロジェクトのコストマネジメント業務が次号に続くスタートしました。今回の仕事は、私たちが日ごろこの物語に登場する、団体・企業および行っている積算業務の延長ではありますが、マネジ個人は、全てフィクションです。

2013 Spring29