NEWS
ネパール、ブータンでの事業展開について
丸新志鷹建設株式会社

２

丸新志鷹建設は山間地での治山、治水、トンネ

代表取締役社長

志鷹

新樹

JAVADA研修生の受け入れ

ル、道路工事といった山岳土木、あるいは標高

1994年から中央職業能力開発協会（JAVADA）3,000m級の立山、剣岳山頂での工事に強みを持の研修制度(研修期間1年)を利用して、2004年まつ会社である。当社は1992年にネパールのカトマでの10年間で88名のシェルパ族の研修を実施しンズに支店を開設して以降ネパールで事業展開した。その一部は現在のネパール、ブータン事業のており、2011年からはブータンでも事業を行って中心スタッフとして活躍している。

いる。当社が、どのような経緯でネパールに進出

３し、どういった経過を進み、現在はどのような事

1990年頃の日本経済は好調だったため、ネパー業展開をしているか紹介したい。

１

ネパール進出のハードルルに支店を作ることに抵抗は無かったが、ネパール国内の政治的、経済的混乱により登記などの手

ネパール支店開設

続きを終えるまでに予想以上の時間がかかった。

ネパールは正式名称ネパール連邦民主共和国

そのような中、初代の現地支店長が本社訪問の帰で、2008年に王制が廃止され、マオイストなど22りにカトマンズ山中の飛行機墜落事故で亡くなっの政党が乱立し、その一部が連立内閣を組閣してた。現在の支店長は支店開設のきっかけを作ったいるが、新憲法の制定および総理大臣以下閣僚がクムジュンスクールの教頭先生であった人だ。

めまぐるしく入れ替わる議会制民主主義の国であ日本企業が素人支店長のもと、単独で公共工事る。東、西、南をインドに北を中国に囲まれ、面を受注することは難しく、失敗続きの中で現地の積は14万平方キロ（九州＋北海道＋四国）、人口支店長を経営者とする会社法人を通して入札、受約2,900万人、北緯27度（沖縄）、標高70～8,848注してなんとか仕事が継続できるようになったｍである。民族は48とも75ともいわれ、カーストが、治安維持についての心配は常にあった。当時が存在する。宗教はヒンドゥー教、イスラム教、のネパールの状況は1997年頃から武装化した共産チベット仏教などである。

主義反政府組織マオイストが台頭しており内戦状

1979年プロスキーヤー三浦雄一郎がエヴェレス態となっていた。小さな村を通行するにも、通行ト大滑降を敢行した時にサポート隊員として参加料金を何度も取られたり、治安のため破砕用の火した立山町芦峅寺の立山ガイド佐伯富男がシェル薬の入手も困難になったり、工事現場でダンプカ

パ族との交流を始めた中で、1991年立山芦峅小学ーが焼かれたりした。この間、西ネパールの道路校とヒラリー・クムジュンスクールとが姉妹校と工事と東ネパールで3,000kWの小水力発電所の土なる。クムジュンスクールのあるネパールクンブ

木工事を施工した。

ー地区は、標高3,800mあたりに位置し、その住支店開設以降2007年までの15年間の仕事はネパ民であるシェルパ族は優れた山岳ガイドであり、ール政府、電源開発業者等からの小規模公共建築

芦峅寺と共通点が多い。当社は「ネパールとシェ物、道路、歩行者用吊り橋、小規模水力発電所建ルパの人たちに何か役立つ事はできないか」と、設等の工事であり、その間受注が途切れることも交流促進とこれからの国づくり支援の為、1992年度々あった。そのような状況での支店の維持、運にカトマンズ支店を開設した。

営は行き詰まることもあったが、手持ちの建設機械をレンタルして賃料を稼いだりした。また、人13

環日本海経済ジャーナル

No.94

2015.3

NEWS
件費の安い現地スタッフ主体であったことも幸いなる工事で、すでに8月に入札が実施され、中国のした。

建設会社の落札が決定していたが、この建設会社の落札価格つり上げの不正発覚で再入札となった

４

国際競争入札参加

もので、メラムチ給水プロジェクトにおける当社2004年末、アジア開発銀行（ADB）融資によの誠実な工事の評判から、発注官庁の灌漑省が当るメラムチ給水プロジェクト(首都カトマンズ内社に参加の要請をしたものであった。当社規模のの上水事業)の取水施設までの22㎞の道路改良事

会社にとって、10億円超の海外契約での工事履行業を受注するため、初めて国際競争入札に参加し保証、前払金保証提出には資金的な困難を強いらた。入札参加資格の中で丸新志鷹建設の日本国内れた。の工事実績を使って他のネパールの建設会社との共同企業体で落札した。この契約は2005年3月予定であったが、同年2月1日の国王によるクーデターのため2008年4月まで延期された。工事は実質的には当社単独で行ったが、道路沿線の地権者の同意が得られない区間が22㎞のうち5㎞以上あり、さらには共産主義反政府組織マオイストの妨害にも遭い、予定工期は18カ月であったが、完成したのは2011年4月であった。実に2004年11月の落札頭決定から6年5カ月が経過していた。

首工

その後、2012年10月にカルナリ川灌漑プロジェ
クト関連工事を2件契約した。工事はネパールの悪癖、慣習の中での難しさもあるが、2013年6月には数十年に一度の洪水により完成間近の工事が被害に遭い、完成が1年近く遅れた。

メラムチプルバザールへの道路

５

受注の拡大

メラムチ給水プロジェクトは当時の総事業費見積額が4億6千万ドルで水事情の悪化しているカト

完成直前の洪水被害

マンズ市民に非常な関心を持って見られていた中での最初の工事であった。また、日本の建設会社が様々な障害の中でまじめで誠実に工事を進めていることが度々新聞記事等で紹介され、当社はネパールの人々に知られる存在となっていった。
そんな中、2010年10月にカトマンズ西500㎞にあるカルナリ川灌漑プロジェクト頭首工（取水施設）工事の入札に参加し、落札することができた。
もともとこの工事は当該プロジェクトの始まりと

環日本海経済ジャーナル

No.94

2015.3

頭首工の完成14

ネパール、ブータンでの事業展開について
６

ブータンでの事業展開

2011年11月にブータンでアジア開発銀行（ADB）融資の3件、合わせて延長86㎞の国道を新設する工事を落札した。この工事も同じADB融資のメラムチ給水プロジェクトの実績によって参加することができた。
ブータンは面積 38,394平方キロ（九州の0.9倍）、人口約70万人、首都ティンプー、宗教仏教、言語
ゾンカ語・英語、民族構成人口の2/3がチベット系、1/3がネパール系、就労目的のインド人が5～

新西岡橋完成式で国王夫妻、首相と当社スタッフ10万人いる。

７

工事の現場はブータン南東部のインド国境近く

今後の事業展開にあり、ブータン国内の道路を利用しては辿り着

現在、ネパールで進行中の工事はカルナリ川くことができず、現場に行くにはインドの西ベン灌漑プロジェクトの5.6㎞の幹線水路工事と枝線ガル州、アッサム州を通過していく方法しかな

水路の近代化工事の2件（2017年末完成予定）でい。ブータンの地域ビザおよび就労許可証発行のある。また、一昨年に受注した日本国際協力シス審査は厳しく、ネパール人スタッフの現場乗り込テム（JICS）無償案件の学校建設資材調達支援

みは契約の4カ月後となった。施工箇所の標高はプロジェクトに続き、昨年11月に国際協力機構150ｍから1,500ｍ程度とブータンとしては比較的（JICA）無償案件のネパール西部地域小水力発電

低く、インドから続き野生動物が豊富に生息する所改善工事を受注して、着工したところである。

マナス国立公園に隣接し、6月から9月までの雨季

今後はネパール政府発注案件と日本のODA案には非常に雨の多い地域である。

件を区別せず、その時々の状況を判断しながら受注していきたい。また、一昨年より日本の他産業のネパール事業展開に対して当社へ現地調査や協力の依頼が来ており、それらも今後の事業展開の一つと考えている。
さらにブータンでは日本企業からブータン国内での環境インフラに関連した工事依頼が昨年より数件来ている。それらの依頼も受けながら、これからもブータン政府による道路の新設プロジェクトが数十年続くといわれる中で、永続的な受注にパンバンへ向かう道路努力していきたい。

工事スタッフは日本人、ネパール人、ブータン人、インド人作業員で構成され、2015年10月完成を目指して進められている。現在、その品質、仕上がりにおいてブータン政府、ADB視察官の高い評価を受け、モデル工事として、政府道路技術者が度々研修に訪れている。
また、ブータンの国王、首相にも当社の工事の素晴らしさが認知されている。

15環日本海経済ジャーナル

No.94

2015.3