被災地の漁港の復旧・復興状況について
水産庁防災漁村課課長補佐
牧野 稔智
水産庁整備課漁港漁場専門官 松尾 義雄

1. 地震・津波の概要
平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分、三陸沖（牡鹿半島の東南東 130km 付近）深さ約 24km を震源とするマグ
ニチュード 9.0 の巨大地震が発生し、宮城県北部で震度 7、宮城県、福島県、茨城県及び栃木県の 4 県で震度 6 強を観測したほか、東日本を中心に北海道から九州地方にかけて広範囲で震度 6 強〜 1 を観測した。
また、この地震による津波が東北地方太平洋沿岸を中心に北海道から沖縄まで広範囲で観測された。特に震源に近い岩手県、宮城県、福島県の 3 県においては、非常に大きな津波が押し寄せた。
この地震は、太平洋プレートと陸のプレートの境界

東日本大震災の津波の来襲状況（岩手県太田名部漁港）
提供 普代村漁業協同組合の広い範囲で破壊が起きたことにより発生した地震であり、1800 年以降に発生した地震では日本観測史上最大規模の地震であった。この地震は「平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」と命名された。

1- 3. 地盤沈下等
この地震により東北地方から関東地方北部にかけて各地で地盤沈下が発生した。国土地理院の調査によると、岩手県陸前高田市で 84cm、宮城県石巻市で78cm、福島県相馬市で 29cm などの沈下が観測された。

1-1. 地震
気象庁の観測によると、この地震による各地の震度は、宮城県北部で震度 7、宮城県南部・中部、福島県

また、内閣府の調べによると千葉県、茨城県、埼玉県、神奈川県において、合計約 1 万 9 千戸の住宅で地盤の液状化による被害が報告された。

中通り・浜通り、茨城県北部・南部、栃木県北部・南部で震度 6 強、岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県会津、群馬県南部、埼玉県南部、千葉県北西部
で震度 6 弱を観測した。
1-2. 津波
気象庁の観測によると、各地の検潮所での主な最大波の値は、
3 月 11 日 15 時 18 分に岩手県大船渡市で 8.0m以上、同日 15 時 25 分に宮城県石巻市鮎川で 7.6m 以上、同日 15 時 26 分に岩手県宮古市で 8.5m 以上、同日 15時 51 分に福島県相馬市で 9.3m 以上を観測した。

6marine voice 21 Spring 2015 vol.289

東日本大震災における岩手県広田漁港の被害状況
提供 岩手県２. 漁港の被害と復旧 ･ 復興状況
東日本大震災により被災した漁港は、北海道から千葉県までの 7 道県の 319 の漁港に及び、これは全国の2,914 漁港の約 1 割に相当する。
道県別の被災漁港数

早期陸揚げ再開のため、水産庁が代行工事を行った（代行工事の実施状況については、3. で後述する）。
また、地盤沈下により漁港背後の水産加工施設等が機能しなくなったため、水産基盤整備事業により漁港施設用地の嵩上げが可能となるよう制度を拡充し、石巻漁港、気仙沼漁港などの漁港施設用地の嵩上げを行った。

漁港の復旧・復興については、「水産基本計画」に施工前（岸壁の沈下）示された考え方のもと、県・市町村及び地元漁業者等の意見を十分に踏まえながら、漁港間での機能集約と役割分担の取り組みを図りつつ、地域一体として必要な機能を早期かつ計画的に確保していくこととし、以下の施策を推進する。
①

全国的な水産物の生産 ･ 流通拠点となる漁港及び地域水産業の生産 ･ 流通拠点となる漁港については、早期の操業再開に向けて、平成 27 年度末までに漁港施設等の復旧に目途をつける。
また、あわせて、復興施策として、全国的な水産施工後（岸壁嵩上げ）物の生産・流通拠点となる漁港においては、高度衛生管理に対応した荷捌き所の整備や流通・加工機能の強化等を推進するとともに、地域水産業の生産・流通拠点となる漁港においては、市場施設や増養殖関連施設等の集約・強化等を推進する。
②

その他の漁港については、地域水産業の早期再開

新大船渡魚市場前岸壁の満潮時冠水解消

青森県八戸漁港、岩手県大船渡漁港、岩手県釜石漁港等においては、高度衛生管理に対応した荷捌き所の整備を行い、一部、供用開始している。に向けた地元漁業者の意向、漁港の被災状況や背後復旧工事にあたっては、技術者不足や資材不足から集落の復興に向けた方針等を考慮しつつ、漁船の係生じる工事入札の不調 ･ 不落の発生、復帰した漁業者留場所の確保など必要性の高い機能から必要な施設の漁業活動との調整、台風等の悪天候等、復旧工事のを選定し事業を実施し、平成 27 年度までに漁港施遅延要因も生じていることから、技術者不足や資材不設等の復旧に目途をつける。

足等から生じる不調 ･ 不落対策として、①

公共コンクリートプラントの整備

具体的な取り組みとしては、全国的な水産物流通に②

被災自治体への漁港関係技術職員の派遣

影響を及ぼす特定第三種漁港で、かつ、特に主要岸壁③一人の主任技術者が管理できる近接工事等の明の被災が甚大であった石巻漁港及び気仙沼漁港において、「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律」（以下、「代行法」という）に基づき、2 漁港の確化等の受注条件の緩和④

実勢を反映した公共工事設計労務単価の設定等の適正な予定価格の算定の確保等の対策を講じている。
marine voice 21 Spring 2015 vol.289

7これらの取り組みの結果、平成 27 年 2 月末時点に①気仙沼漁港（復旧延長 : 岸壁 958m）

おいて、岸壁の復旧により、陸揚げが部分的に可能と工事は崩壊、沈下した魚市場前の主要岸壁（水深なっている漁港を含めると、被災漁港 319 漁港のうち、6m、重力式 288m、桟橋式 470m、矢板式 200m）につ約 9 割の漁港（305 漁港）で水産物の陸揚げが可能ないて、被災前の高さに嵩上げする復旧工事を実施した。

状況となっている。

施工にあたっては、主力であるカツオ、サンマ、サメ

今後の課題としては、陸揚げ岸壁の復旧の目途がつ類の水揚げ等の漁業利用、瓦礫処理や岸壁背後用地嵩上いてきたことから、残された外郭施設等の復旧工事をげ等の近隣工事と十分な調整を図りつつ、工事を進めた。

実施していく必要がある。

特に、盛漁期間中の 6 月〜 11 月は、漁業者からの陸揚げ岸壁の確保に対する要望に応えるため、陸揚げ岸壁

３. 水産庁による代行工事にかかる工事を中断する等の工事工程の調整を行った。

平成 23 年 7 月、代行法に基づき、宮城県知事より農林水産大臣に対し、気仙沼漁港の主要岸壁、石巻漁港の主要岸壁と臨港道路について、災害復旧工事の施行要請が行われた。
これを受け、水産庁では工事の準備を進め、平成23 年 12 月に工事を開始した。
工事にあたっては、漁業活動と十分な調整を図るとともに、不足していた資材の調達や労働者の確保に対しては、被災地外からも調達し、早期完成に努めた。
また、完成した箇所から順次、供用を始め、漁業者からの早期供用への強い要望に応えた。

崩壊、沈下により水没した魚市場前の重力式岸壁

平成 26 年 10 月 29 日、全ての工事が完了したこと

また、潮位の低い期間や時間帯に作業するなど、施から、農林水産大臣より宮城県知事に対し、工事完了

工方法を工夫して工期短縮に努め、平成 26 年 5 月末、の通知を行った。

岸壁の全区間が利用可能となった。

代行工事の主な経緯
平成 23 年 3 月 11 日
東日本大震災の発生
平成 23 年 4 月 28 日
「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る国等による代行に関する法律」が衆参両院全会一致で可決成立
平成 23 年 7 月 15 日
宮城県知事より、農林水産大臣に対し「特定災害復旧等漁港工事」及び「特定災害復旧等海岸工事」を要請（事業の準備着手）
平成 23 年 12 月 16 日
荒浜漁港海岸の工事開始
平成 23 年 12 月 19 日
気仙沼漁港及び石巻漁港の工事開始
平成 24 年 9 月
気仙沼漁港岸壁一部完成、供用開始
平成 25 年 3 月
石巻漁港岸壁一部完成、供用開始
平成 25 年 4 月
荒浜漁港海岸保全施設一部完成、供用開始
平成 26 年 10 月 29 日
農林水産大臣が宮城県知事に工事完了を通知
8marine voice 21 Spring 2015 vol.289

位置図

平成 23 年 4 月に成立した代行法は、国や県が東日本大震災の被災地方公共団体からの要請に基づき、公共土木施設の災害復旧事業などの工事を代行して実施する特例措置。対象施設は漁港や砂防、港湾、道路、海岸、地すべり防止、下水道、河川、急傾斜地崩壊防止など。水産庁はこれまでフロンティア漁場整備事業として、日本海西部地区（兵庫県、鳥取県、島根県）、五島西方沖地区（長崎県）及び隠岐海峡地区（島根県）の漁場整備を直轄で施工しているが、災害復旧工事は今回が初となる。

荒浜、磯浜の両漁港海岸工事も代行で実施

潮位の低い夜間に鋼管杭の継杭を行った桟橋式岸壁の復旧工事

魚市場の平成 26 年の水揚げ量は、震災前の約 7 割まで回復しているが、主要岸壁の完成により更なる利用が見込まれる。

宮城県亘理町にある荒浜漁港海岸、山元町にある磯浜漁港海岸の復旧工事も水産庁が代行工事として進めた。荒浜漁港海岸の代行工事は被災堤防（延長1,382 ｍ）と離岸堤（5 基）。離岸堤は平成 24 年 2 月に着手し、平成 25 年 4 月末に完成。堤防は平成 24 年10 月に着手し、平成 26 年 7 月末に完成した。
復旧に当たっては粘り強い効果を発揮するように海岸堤防の陸側の被覆工ブロックに噛み合わせ構造を採用して不陸対策を行ったほか、洗掘対策として陸側の基礎工の形状変更や地盤改良なども行った。
磯浜漁港海岸の代行工事は荒浜漁港海岸同様に粘り強い効果を発揮する構造とした。平成 23 年 8 月、背後地の施設が台風などの高潮による二次被害を受けないよう応急仮堤防（延長 489m）を施し、その後本格的な堤防の復旧（延長 757m）を進め、平成 26 年12 月末に完了した。

また、1 日で大量の生コンクリートを使用する等、資材の入手が難しい場合には、ミキサー船を活用するなど施工方法を工夫し、工期短縮に努めた。

カツオの水揚げで利用される復旧後の岸壁（平成 26 年 6 月気仙沼漁港で撮影）②石巻漁港（復旧延長 : 岸壁 1,204m、臨港道路 2,102m）
工事は崩壊、沈下した魚市場前の主要岸壁（水深7m、矢板式 843m、重力式 361m）及び臨港道路について、被災前の高さに嵩上げする復旧工事を実施した。

ミキサー船による水中コンクリート打設を行った重力式岸壁の復旧工事

平成 26 年 5 月末には、臨港道路の全線を供用開始するとともに、8 月末には岸壁の全区間が利用可能となった。
魚市場の平成 26 年の水揚げ量は、震災前の約 9 割まで回復しているが、主要岸壁の完成により更なる利用が見込まれる。

崩壊、沈下により水没した魚市場前の矢板式岸壁工事にあたっては、主力である延縄漁業等の漁業利用や隣接する魚市場建設工事と調整を図りつつ作業を進めた。

カツオの水揚げで利用される復旧後の岸壁（平成 26 年 7 月石巻漁港で撮影）

marine voice 21 Spring 2015 vol.289

9■被災漁港の復旧・復興に会員企業も参画（主な工事を紹介）■
１日も早い完全復興を

10

東日本大震災で被災した漁港の復旧・復興工事には、（一社）日本埋立浚渫協会の会員企業が数多く携わっている。会員企業は１日も早い被災漁港の完全復興に向け、岸壁や防波堤などの工事を急ピッチで施工中だ。被災地の主力産業の一つである漁業の完全復活は復興の象徴にもなる。会員企業が担当した主な被災漁港の復旧工事を紹介する。

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

荒浜漁港北導流堤災害復旧工事
宮城県
2012 年 11 月 27 日〜 2015 年 3 月 27 日
宮城県亘理郡亘理町

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

白浜（宮）漁港災害復旧（23 災 139 号他）工事
宮古市
2012 年 10 月 5 日〜 2014 年 11 月 26 日
岩手県宮古市白浜

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

平成 24 年度石巻漁港重力式岸壁災害復旧工事
水産庁
2013 年 2 月 20 日〜 2014 年 7 月 31 日
宮城県石巻市

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

平成 24 年度荒浜漁港海岸堤防（北工区）災害復旧工事
水産庁
2012年 12月 22日〜 2013年 3月 28日
宮城県亘理郡亘理町

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

桃ノ浦漁港− 2.0 ｍ物揚場外災害復旧工事
宮城県
2012 年 10 月 12 日〜 2015 年 3 月 20 日
宮城県石巻市桃浦

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

平成 25 年度石巻漁港矢板式岸壁災害復旧工事
水産庁
2013 年 6 月 18 日〜 2014 年 8 月 29 日
宮城県石巻市

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

寄磯漁港東 A 防波堤外災害復旧工事
宮城県
2012 年 10 月 12 日 〜 2014 年 11 月 28 日
宮城県石巻市

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所鮎川漁港南防波堤外災害復旧工事
宮城県
2012 年 6 月 19 日〜 2014 年 7 月 31 日
宮城県石巻市鮎川浜

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

大船渡漁港災害復旧（23 災県第 503 号ほか）工事
岩手県沿岸広域振興局
2012 年 12 月11日 〜 2 014 年 7月 27日
岩手県大船渡市末崎町

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

女川漁港宮ヶ崎岸壁外災害復旧（その３）工事
宮城県
2013 年 2 月 8 日〜 2013 年 5 月 31 日
宮城県牡鹿郡女川町

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

塩釜漁港新浜町三丁目岸壁（6.0m）外災害復旧工事
宮城県
2013 年 02 月 21 日 〜 2015 年 03 月 27 日
宮城県塩竈市

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

平成 23 年度気仙沼漁港 ‑6m 岸壁災害復旧工事
水産庁2012 年 2 月 28 日〜 2013 年 3 月 27 日
宮城県気仙沼市

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

平成 23 年度気仙沼漁港 ‑6m 桟橋災害復旧工事
水産庁
2012 年 3 月 3 日〜 2013 年 5 月 31 日
宮城県気仙沼市

工 事 名
発 注 者
工期
施工場所

箱崎漁港災害復旧（23災県第529号ほか）工事
岩手県
2013 年 03 月 12 日 〜 2015 年 03 月 20 日
岩手県釜石市箱崎町

marine voice 21 Spring 2015 vol.289