資料３

中国各地での発掘・回収事業について

平成２７年３月４日（水）第１４回遺棄化学兵器処理事業に関する有識者会議

中国各地発掘回収事業における重要事項

１．２０１４年度６月以降
・敦化市春化路発掘・回収事業における早期安全化
・次年度の松花江（佳木斯地区）試掘に向けての準備

２．２０１５年度
・太原市杏花嶺区発掘・回収事業における早期安全化
・ 松花江（佳木斯地区）試掘の実施

1

２０１４年度中国各地域の発掘・回収事業実施地域
2015年1月13日現在の回収数
約５２，０００発

黒竜江省

佳木斯吉林省
敦化市

No.1

山西省

No.2

2014年度

回収砲弾数等内訳（単位：発）
発掘砲弾数 化学弾

太原市
No.1

No.2

通常弾

不明弾

春化路その１

3,397

165

3,232

0

春化路その２4,206

93

4,110

3

春化路その３23,470

1,232

22,2353

小 計

31,073

1,490

29,5776670247423

0

太原その１合 計

31,743

1,737 2015年3月4日現在
30,00062

太原市杏花嶺区発掘・回収事業
１ 経 緯(1) ２０１４年 ２月(2) ２０１４年 ３月(3) ２０１４年 ５月(4) ２０１４年１０月
２

山西省太原市の新興住宅地の施工現場で砲弾が発見
外務省緊急現地調査にて８発の化学砲弾を初歩的に確認
事前調査（第１区～第３区）実施（５．１２～６．９）
事前調査（第４区～第７区）実施（１０．８～１１．５）

現地の特徴
太原市市街地に位置し、付近に建設中の高層マンション及び主要幹線道路が存在

３

現在の状況
２０１４年１２月１８日～２０１５年２月１３日までの間、第１区・第２区・第４区及び第６区を対象として、第１回発掘・回収事業を実施

４

現在までの成果の概要
砲弾等６７０発を発掘、旧日本軍の遺棄化学兵器と思われる砲弾等２４７発を回収

５ 今後の予定(1) 第２回発掘・回収事業は、４月１４日～６月１１日の間において、実施予定(2) 第３回発掘・回収事業（Ｘ線鑑定を含む。）は、６月２８日～８月２２日の間において、実施予定
太原の位置

発掘回収対象地域

太原

0100 m

3２０１４年度発掘・回収実施区画

太原市杏花嶺区発掘・回収事業

金属探査の状況

発掘作業の状況

化学剤検知の状況

鑑定の状況

4

敦化市春化路発掘・回収事業
１ 経 緯(1) ２００５年１０月(2) ２０１３年 ５月(3) ２０１３年 ８月(4) ２０１３年１０月(5) ２０１４年 ６月(6) ２０１４年 ８月(7) ２０１４年１０月

春化路（天馬公司敷地内）にて化学砲弾１４発発見
外務省現地調査（内閣府同行）
外務省試掘
内閣府事前調査
第１回発掘・回収実施（６．２４～８．１６）
第２回発掘・回収実施（８．２７～９．２５）
第３回発掘・回収実施（１０．８～１２．３）

２

現地の特徴
敦化市市街地に位置し、付近にガソリンスタンド、酸素工場、住宅、学校、周辺住民の生活・経済活動を担う主要道路が存在

３

現在までの成果の概要
砲弾等３１，０７３発を発掘、旧日本軍の遺棄化学兵器と思われる砲弾等１，４９６発を回収

４

現在の状況
２０１４年１１月３０日をもって発掘・回収事業を終了
敦化の位置

発掘回収対象地域

N

敦化
琿春

発掘・回収終了区画（2014.11.30現在）

5敦化市春化路発掘・回収事業

発掘作業の状況

発掘作業の状況

排土処理の状況

発掘砲弾の状況6松花江（佳木斯地区）事業
１ 経 緯(1) ２００６年
(2)
(3)
(4)
(5)

６月

２００７年 ６月
２０１１年１１月
２０１２年
２０１４年 ８月

黒龍江省佳木斯市松花江水域にて１１４発（うち化学砲弾８２発）が発見され、同月、外務省緊急現地調査
発掘・回収方式策定のための現地調査及び磁気探査実施（～２０１０年１０月迄）止水壁工事工法検討に必要な地形地質等の基礎情報調査終了
詳細調査実施の検討（２０１３年９月実施要領確定）
詳細調査終了２

詳細調査における調査項目
地形測量（１：２０００地形図の作成）、詳細地質調査（締切り工事区域の調査ボーリング（37ヶ所））、水文試験、水文気象・融氷期流水実測調査（実測値の収集分析）、磁気探査（調査ボーリング予定ポイントの磁気探査）

３

現在までの成果の概要
締切り工事区域の地形測量、詳細地質調査、水門試験、水門気象調査を実施し、締切り工事実施にあたり、必要となる諸元が得られた。

４

今後の予定
詳細調査結果の分析を実施するとともに、締切り工事及び潜水工事による試験的発掘・回収（試掘）の実施要領について、日中間で専門家会合を実施
佳木斯の位置

対象地域

佳木斯

１２００ｍ
４００ｍ
対象地域面積：約４８ｈａ
磁気異常点：約１,０００点
水深：最大８ｍ
流速平均：１．０ｍ／秒7松花江（佳木斯地区）事業
磁気探査の状況

地質調査の状況

透水試験の状況（その１）

透水試験の状況（その２）8中国側と調整中の発掘・回収事業実施地域

黒竜江省
尚志市

吉林省
琿春市9

尚志市帽児山鎮発掘・回収事業（中国側と調整中）
１ 経 緯(1) ２０１３年 ５月(2) ２０１３年 ６月(3) ２０１３年 ８月(4) ２０１３年１０月(5) ２０１４年 ８月
２３４

建設工事現場において砲弾１９発発見
中国側より砲弾発見の通報
外務省現地調査
緊急発掘・回収
外務省現地調査（埋没範囲の状況調査）

現地の特徴
約３ｋｍ四方の地域の各所に砲弾の発見情報があり、現地調査の結果、広範囲の砲弾埋没区域を７区に区域割りしている。
現在までの成果の概要
砲弾等１００発を発掘、旧日本軍の遺棄化学兵器と思われる砲弾等８７発を回収
今後の予定
第１区での砲弾発見数が多いため、第１区の砲弾発見地点等を中心に優先順位をつけ、発掘回収要領を検討中であり、平成２７年度以降の事業内容については、中国側と調整中
尚志市帽児山鎮作業区画 平面図

尚志の位置

総面積：４７５ha

６２ha

５９ha
８６ha

尚志
発掘・回収
実施区画

敦化
琿春

７２ha
７７ha

達成状況
（完了面積／全面積）

９３ha

0
10500

1000m
２６ha

全体の約０．３％（約１．６ha／４７５ha）

10尚志市帽児山鎮発掘・回収事業（中国側と調整中）
金属探査の状況

発掘作業の状況

化学剤検知の状況

梱包の状況

11

琿春市英安林場発掘・回収事業（中国側と調整中）
１ 経 緯(1) ２００８年(2) ２００８年(3) ２０１２年(4) ２０１３年

５月
６月
９月
７月

琿春市英安林場にて化学砲弾３３発発見
現地調査～道路用地の安全化～森林伐採
発掘・回収事業開始
アクセス道路完成、発掘・回収事業再開

２

現地の特徴
琿春市街地から約３７ｋｍ離れた地域であるが、夏季の降雨と冬季の降雪は作業期間及び実施に影響を及ぼす。

３

現在までの成果の概要
砲弾等３２４発を発掘、旧日本軍の遺棄化学兵器と思われる砲弾等３１４発を回収

４

今後の予定
全地域の発掘・回収には、標準的な発掘・回収事業を年４回実施しても８年以上はかかると見積もられ、期間短縮をするため、発掘対象地域の範囲確定が必要である。対象地域は山・谷を含むので、更なる期間がかかることが見込
まれるため、平成２７年度以降の事業内容については中国側と調整中
現在までの作業進捗状況

琿春の位置

敦化
琿春012250500m

12琿春市英安林場発掘・回収事業（中国側と調整中）
発掘作業の状況

発掘作業の状況

化学剤検知の状況

梱包の状況

13

遺棄化学兵器の新規発見の状況
通報時期

場所

１１2013.6

広東省
2013年
外務省による範囲確定結果を
広州市 水路に砲弾５発、更6月 現地調査 受け、発掘・回収事業を実施
番禺区 なる埋設の可能性
9月 緊急回収 予定
明星村

２２2013.6～7３３１１

通報内容

黒龍江省 農地、テン養殖場等
尚志市 の広大な範囲に埋設

外務省の対応内閣府の対応2013年
2013年10月緊急発掘回収
8月 現地調査 2015年 8月第１回発掘回収
10月 現地調査実施予定

2014.2

2014年 5月事前調査（埋設区）
2014年10月事前調査（擬似区）
住宅建設現場で信管
山西省
2014年
2014年12月第１回発掘回収付砲弾発見、更なる太原市
3月 現地調査実施
埋設の可能性2015年 4月第２回発掘回収実施予定
2015年 6月第３回発掘回収実施予定

2014.7吉林省
敦化市 川沿いに砲弾４発、 2014年
大橋郷 更なる埋没の可能性 10月 予備調査

新規発見通報場所
２
１３１

１

2013年度発見通報１

2014年度発見通報(Da qiao xiang)２２

2014.9２

吉林省
砲弾４発、地下の野琿春市
2014年
菜貯蔵庫跡に埋没さ哈達門郷
10月 予備調査
れている可能性(Ha da menxiang)14外務省から引き継ぐ可能性のある事業
１

発掘・回収事業
現在、外務省と中国側で協議中の地域に、広州市番禺区明星村があり、範囲確定が行われ次第、引き継いで発掘・回収事業を行う可能性がある。
連番場所

現在の状況

１１

広州市番禺区

多くの水上家屋が存在する「聯囲涌（れんいよう）」（珠江（しゅこう）支流である蓮花山水道から流れ込む水路）と呼ばれる地域で、３箇所から計５発の化学砲弾が発見されている。

１
２

敦化市大橋郷灌漑工事を行った川沿いの道路付近等２箇所において、計１３発の化学砲弾が発見されている。

３２琿春市哈達門郷(Da qiao xiang)

農地内の野菜貯蔵庫において、計４発の化学砲弾が発見されている。

(Ha da men xiang)

広州市番禺区

敦化市大橋郷琿春市哈達門郷

外務省
予備調査地域

Ｃ地点(２発)Ｂ地点(２発)蓮花山市場付近

発掘回収済地域

Ａ地点(１発)（2012年）

外務省
予備調査地域

050100m

15外務省から引き継ぐ可能性のある事業
２

外観及びＸ線鑑定事業
既に外務省現地調査が行われたが、鑑定未実施となった砲弾について、引き継いで外観及びＸ線鑑定事業を行う可能性がある。
外観鑑定作業が積み残しとなっている場所

連番場 所
チチハル市（フラルキ区）

対象物数
（内訳）

保管状況

回収事業を行う可能性のある場所

３

１

３４発 チチハル保管庫に保管
４１
チチハル市（碾子山区）

６２発 碾子山臨時保管庫に保管

２

牡丹江市

８４発 牡丹江（寧安）臨時保管庫に保管

３

佳木斯市

４００発 佳木斯保管庫に保管

４尚志市

９７発 尚志臨時保管庫に保管

２

16

前回会議時と今回会議時における回収数・処理数について

第１３回会議第１４回会議（２０１４．５．２２）（２０１５．３．４）

前回協議後の回収数・処理数

回収数

５０，７７２

５２，３２２

１，５５０

処理数

３７，０６４

３７，５５０４８６※ 回収数は、ＯＰＣＷ申告済砲弾数17