重点施策
（１）森
林を活
かし地
域産業
を伸ば
す

具体的
行動計画

主な取り組み内容【主担当組織】

１）伐採
推進に
向けた
主伐生産体制の構
原木生
築産コスト
ｱ 主任技術者の養低減及成び技術【森林組合・市】
研究な
ど新た
な取り
①間伐に加え組み
主伐による原
木生産の取り ｲ 森林組合主伐班
組み
整備【森林組合・市】

計画
実績

平成29年度計画 技術習得研修等

ｱ 計画的な路網開設【森林組合・県・市】②路網整備と機械化（架線含む）による
低コスト生産技術習得研修等

令和2年度
技術習得研修等

令和3年度
技術習得研修等

計画

主伐班組織化

実績

・３班体制での素材生産を実現

事業体連携協議の場づくり

事業体連携協議の場づくり

連携の取り組み展開

・森林組合が市外素材生産事業
実績 体２社と伐採・再造林と連携協 ２社と継続して連携
定締結

２社と継続して連携

２社と継続して連携

・伐採造林計画の策定により、必要な更新作業計画を協議・実
施計画 整備地検討・計画

開設

開設

開設

事業体連携協議の場づくり

整備地検討・計画

・県営林業専用道１路線につい・県営林業専用道開設候補地選て、地元説明会を開催、了解得定のため検討会を開催し、2路られたことから県営での実施を
実績 線を選定
決定
・林業専用道（規格相当）
・林業専用道（規格相当）
延長5,542ｍ
延長1,497ｍ
計画 新技術検討・習得

ｲ 新たな機械化技
術習得【森林組合】

技術習得研修等

令和元年度

・5月～9月 熊本県の林業事業体にスイングヤーダによる主伐技術習 ・5月～9月 熊本県の林業事業
体に伐採・搬出技術習得のため得のため1名派遣・5月～8月 益田市の林業事業 ・7月～10月 益田市の林業事業 ・島根県林業公社の収穫伐採に1名を派遣
・11月 宮崎県の林業事業体にタ
実績 ワーヤーダによる主伐技術習得の体に伐採・搬出技術習得のため 体に伐採・搬出技術習得のため おいて、部分的に架線系集材シ・4月 大田市有林において伐採
1名を派遣
2名を派遣
ステムを活用ため1名を派遣及びスイングヤーダによる搬出・3月 大田市有林において、スイン 研修を実施
グヤーダの架設研修を実施

計画 事業体連携協議の場づくり
ｳ 市外素材生産事
業者との連携【森林組合】

平成30年度

新技術検討・習得

・県営林業専用道１路線 延長
3000ｍ うち開設142ｍ
・県営林業専用道１路線 延長
・もう１路線については森林組合 3000ｍ うち開設750ｍが実施することを決定
・林業専用道（規格相当） 延長
・林業専用道（規格相当） 延長 2,542ｍ
3,084ｍ
新技術検討・習得
現場取組
現場取組

・県営林業専用道１路線 延長
3000ｍ うち開設1500ｍ
・林業専用道（規格相当） 延長
2,248ｍ
現場取組

・5月～9月 熊本県の林業事業 ・5月～9月 熊本県の林業事業体にスイングヤーダによる主伐 体に伐採・搬出技術習得のため
・5月～8月 益田市の林業事業 ・7月～10月 益田市の林業事業
技術習得のため1名派遣
1名を派遣
・12月 ロングリーチグラップル
体に伐採・搬出技術習得のため 体に伐採・搬出技術習得のため・11月 宮崎県の林業事業体に ・4月 大田市有林において伐採の現地検討会に参加
1名を派遣
2名を派遣
実績 タワーヤーダによる主伐技術習 及びスイングヤーダによる搬出・大田市森林環境整備事業の活・8月 岐阜県の飛騨高山森林組 ・4月～12月 令和元年度に視察得のため1名を派遣
研修を実施
用により、主伐に適したローラー合へ豪雨の際も壊れにくい欧州 した欧州型の路網を講師を招い
・3月 大田市有林において、ス ・10月 高知県の香美森林組合
ハーベスタを導入
型の路網について視察て開設、検証を行った
イングヤーダの架設研修を実施 に高密度路網による集材システ
ムについて視察計画 取り組むべき技術検討

取り組むべき技術検討

取り組むべき技術検討

取り組むべき技術検討

取り組むべき技術検討・技術習得

・5月～9月 熊本県の林業事業 ・5月～9月 熊本県の林業事業体にスイングヤーダによる主伐 体に伐採・搬出技術習得のため
・5月～8月 益田市の林業事業
技術習得のため1名派遣
1名を派遣
ｱ 全木伐採・搬出技
体に伐採・搬出技術習得のため
・主伐箇所で林地残材の一部を・11月 宮崎県の林業事業体に ・4月 大田市有林において伐採
・7月～10月 益田市の林業事業
術の導入
1名を派遣
供給
実績
タワーヤーダによる主伐技術習
及びスイングヤーダによる搬出
体に伐採・搬出技術習得のため【森林組合】
・8月 岐阜県の飛騨高山森林組
・主伐、再造林の拡大に合わせ得のため1名を派遣
研修を実施
2名を派遣
合へ豪雨の際も壊れにくい欧州
活用方法の検討・3月
大田市有林において、ス
・10月
高知県の香美森林組合③伐倒木の枝型の路網について視察
イングヤーダの架設研修を実施 に高密度路網による集材システ
葉利用等によムについて視察る立木一本あたりの収益向
計画
技術検討
現場取組
現場取組
上
・７月 県中山間地域研究センターの協力で原木の含水率につｲ 伐倒木の葉枯らして測定、有効性を確認
乾燥の実践
・6月 道の駅に供給する市産材
・12月 市有林において、葉枯ら ・材が軽くなり、集材・搬出のコス ・施業地の確保ができず実行で ・施業地の確保ができず実行で【森林組合】
実績 について、葉枯らしの可能性にしの実証試験を開始
ト削減につながる 作業工程は きなかった
きなかった
ついて検討
変わらないので、手間はかからない・１年置いても保存が良い
計画 伐採計画策定

伐採計画策定伐採計画策定伐採計画策定伐採計画策定・山口地区での利用間伐施業の
ｱ 市有・市行造林の・利用間伐の生産性向上のた・山口地区で利用間伐対象地の 実施
計画的伐採
東上山市有林での５．５haの立 ・東上山市有林で23.6haの立木
実績 め、山口地区で利用間伐対象地 施業集約化を計画翌年度実施 ・複層林及び広葉樹林について【市】
木売払いによる主伐を実施
売り払いによる主伐を実施④市有林等かの施業集約化を計画に向けて予算化
現地調査を実施し、伐採候補地
らの原木供給を選定による伐採意欲の喚起
計画 下刈り助成等伐り控え対策展開 下刈り助成等伐り控え対策展開 下刈り助成等伐り控え対策展開 下刈り助成等伐り控え対策展開 下刈り助成等伐り控え対策展開
ｲ 民有林の伐採促
進【市】

・下刈上乗せ補助 2ha
実績 ・原木搬出作業路開設補助
2路線 371m

・下刈上乗せ補助 2ha
・原木搬出作業路開設補助
2路線 284m

・下刈上乗せ補助 4.05ha
・原木搬出作業路開設補助
３路線 1,135m

計画 森林認証・海外輸出情報の収集 森林認証・海外輸出情報の収集 森林認証・海外輸出情報の収集
ｱ 将来の原木増産に応じた海外輸出や⑤原木販売戦都市部での販売戦略略
・市内において、原木や製材品
研究
実績の輸出事例なし【森林組合・市】

・市内において、原木や製材品の輸出事例なし

・下刈上乗せ補助 6.03ha
・原木搬出作業路開設補助
３路線 822m
・木材搬出路機能強化2,000ｍ

・再造林支援1.09ha
・下刈上乗せ補助 48.46ha
・路網開設、機能強化 3,327ｍ

森林認証・海外輸出情報の収集・研究

森林認証・海外輸出情報の収集・研究・直近３年の浜田港からの丸太・直近３年の浜田港からの丸太の輸出は5,900から1,700㎥と減 ・３年度は丸太5,700㎥（96％中の輸出は４，０００～６，０００㎥、
少傾向、製材品の輸出は600か 国向け）
製材品の輸出は急増している
ら4,200㎥と増加傾向。
・製材7,100㎥（85％中国向け）
・市内において、原木や製材品
・市内において、原木や製材品の輸出事例なしの輸出事例なし

具体的
主な取り組み内容 計画
平成29年度行動計画【主担当組織】実績
２）高度計画 取り組むべき技術検討
な技術を有す
・5月～9月 熊本県の林業事業る人材体にスイングヤーダによる主伐と事業 ①木質バイオ ｱ 全木伐採・搬出技
技術習得のため1名派遣
体の育 マス発電原料 術の導入
・11月 宮崎県の林業事業体に需要に応じた成
実績 タワーヤーダによる主伐技術習【森林組合・県】
伐木・造材
得のため1名を派遣

重点施策
（１）森
林を活
かし地
域産業
を伸ば
す

平成30年度

令和元年度

令和2年度

取り組むべき技術検討

取り組むべき技術検討

取り組むべき技術検討

令和3年度
取り組むべき技術検討・技術習得

・5月～9月 熊本県の林業事業
体に伐採・搬出技術習得のため
・5月～8月 益田市の林業事業 ・7月～10月 益田市の林業事業
1名を派遣
体に伐採・搬出技術習得のため 体に伐採・搬出技術習得のため
・4月 大田市有林において伐採
1名を派遣
2名を派遣
及びスイングヤーダによる搬出・8月 岐阜県の飛騨高山森林組 ・4月～12月 令和元年度に視察研修を実施
合へ豪雨の際も壊れにくい欧州 した欧州型の路網を講師を招い
・3月 大田市有林において、ス ・10月 高知県の香美森林組合型の路網について視察て開設、検証を行った
イングヤーダの架設研修を実施 に高密度路網による集材システ
ムについて視察

ｱ 森林や施業の集集約化技術、主伐収支計算能
約化、路網計画、原 計画 力、再生・保育経費軽減能力向木生産方法や収益、
上再生・保育方法や費用など総合的に企画・提示実践能力の 実績 ・プランナー資格取得者数 ５人②企画力を有 向上する人材の育 【森林組合・県】
成
計画 組織体制の強化・支援

集約化技術、主伐収支計算能 集約化技術、主伐収支計算能 集約化技術、主伐収支計算能 集約化技術、主伐収支計算能
力、再生・保育経費軽減能力向 力、再生・保育経費軽減能力向 力、再生・保育経費軽減能力向 力、再生・保育経費軽減能力向上上上上・プランナー資格取得者数 ３人 ・８月 農林大学校生徒と市長、・（経営）プランナー資格取得者
・プランナー資格取得者数 １人 ・プランニングに活かすため事務 森林組合長による意見交換会の数 １人
職員研修を計画
実施
組織体制の強化・支援

組織体制の強化

組織体制の強化

組織体制の強化・プロクラムに基づく島根林業士
ｲ 人材をフル活用す・事業体の体質強化を図るため に９名が登録る体制の整備・プログラムに基づく島根林業士 ・プロクラムに基づく島根林業士 ・プログラムに基づく島根林業士【森林組合・県・市】 実績 の「島根県林業魅力向上プログ ・6月 鳥取県八頭森林組合に集 に７名が登録に2名が登録（累計登録者16名） に3名が登録ラム」を作成 県が登録
落・集約型林業の取組について視察研修を実施
ｱ 多様な技術を有 計画
する者との就業マッ③技術定着のチングやフォローアッ
取組支援
プ
実績
【市】

支援策検討

支援策検討

実績なし

・令和4年度からの新規就労者支援策の導入検討

市供給協定の仕組み研究

市供給協定の仕組み研究

ｱ 製材原木需要、 計画 グループ化
３）安定
情報共有の仕組み構築
原木価格や伐採情かつ効・6月 各製材所の製材能力を調率的な ①原木供給情 報など需給情報を各・市場を中心に、森林組合、製材分野で共有する仕組 実績 査
原木流 報の共有と連携し原木価格等の取引状況
・1月 情報共有の仕組み試行の
みづくり
通体制の情報共有した。
ため関係者と協議【市場・森組・製材・の強化
市有・市行造林供給可能量把計画
握・検討
ｱ 市と市場との原木
供給協定
・市有・市行造林からの搬出量②原木安定供 【市場・市】
実績 894㎥給の仕組みづ・市場の年間取扱量 3773.9 ㎥
くり市有・市行造林供給可能量把
握・検討

市供給協定の仕組み研究

・市場の年間取扱量（12月時点）
・市有・市行造林からの搬出量
6766.7 ㎥
東上山の主伐現場での現地協
1,135㎥
・市の実施した山口地区での取 議の実施
・市場の年間取扱量 5349.0 ㎥
り組み結果の検証

・東上山主伐現場での伐採事業
者と木材市場の現地協議実施

ｲ バイオマス原料供 計画
給の仕組み【森組・市場・市】
実績
計画 採材指導実行③原木の需要 ｱ 市場や製材所にマッチングの よる採材指導
取組【市場・製材所】

採材指導実行・１０月、１月 森林組合や製材 ・１１月 森林組合や製材所を対・１０月 森林組合や製材所を対 所を対象に「県央地域川上～川 象に「県央地域川上～川中～川象に「県央地域川上～川中～川 中～川下（稼ぐ造材・採材）検討 下（稼ぐ造材・採材）原木目利き
・１１月 自伐林家向けの研修会
実績
下（稼ぐ造材・採材）検討会」を開 会」を開催 市場出荷時の価格 研修会」を開催 市場出荷時の ・実績無し
を開催
催 優良材の考え方について、 向上を意識した伐採現場におけ 価格向上を意識した伐採現場に意識の統一を図った
る選別手法について検討を行っ おける選別手法について検討をた
行った

計画 関係者協議・研究
ｱ 土場での仕分け、④市場機能の ストック機能の強化
・森林組合が、素材生産事業体
拡充・強化【市場・製材・森組・ 実績 の土場を活用しコスト縮減を試
市・県】
行

関係者協議・研究

関係者協議・研究

関係者協議・研究

関係者協議・研究

・森林組合から市場へ出荷し、市場で仕分けすることで、中間土場の機能を担い、効率的になった・森林組合から市場へ出荷し、市場で仕分けすることで、中間土場の機能を担い、効率的になった・森林組合から市場へ出荷し、市場で仕分けすることで、中間土場の機能を担い、効率的になった・仕分け用機械の導入支援

具体的
主な取り組み内容 計画
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
行動計画
【主担当組織】実績
４）競争仕組み構築・実行仕組み構築・実行仕組み構築・実行
ｱ JAS認定に加え、 計画 関係者仕組み協議
力ある
ヤング係数表示によ・4月 中山間地域研究センター
・１０月市場ブランド化事業取り
木材産
・仁摩道の駅に供給する構造材
る強度・性能明確化の協力により木材市場において ・９月 仁摩道の駅建設に向け、組み開始（特A材の選木基準設 ・特A材選別によるブランド化事
業の成向けの原木につて、強度測定をの仕組みづくり実績 市産木材（原木）のヤング係数を 市産材の利用と品質表示への定）・市内製材、島根県と連携し 業の実施とブランド材PRチラシ
長産業
実施【製材・設計・建築・測定・検証し、品質表示の有効
課題について検討
道の駅建設に向けた納入資材 を作成
化・荒引き材の測定研修実施①品質の確か 市】
性を確認
強度試験の実施
な木材製品の原木増産状況に合わせて強化・ 原木増産状況に合わせて強化・ 原木増産状況に合わせて強化・
供給
計画
研究・検討
研究・検討
研究・検討
ｲ 製品ストックヤー
ドや加工施設の強化・送材台車の導入支援･道の駅建設に向けた木材ストッ ･道の駅建設に向けた木材ストッ【製材所・市】
実績
・木材仕上げ用モルダー導入支ク、連携体制の試行
ク、連携体制の試行
援

重点施策
（１）森
林を活
かし地
域産業
を伸ば
す

②原木の品質確保

ｱ 市内で枯渇する 計画
樹種の支援による加工能力（ブランド製品）維持の検討
実績【製材所・市】
計画
ｲ マツ材等貯木手法検討による生産時期の平準化
実績【製材・県・市】
計画 要望把握・対応検討

仕入れ場所の推移等詳細把握

市内製造製品の認証・支援策検証

・マツの仕入れ
県内 益田 年間２０㎥程度
・マツ植栽地の検討
県外 広島、東北 年々減りつつある
試験研究成果検証

検証課題解決手法検討

・伐採後１０日までのアカマツを水中貯木することで青変を防ぐ
ことが可能

・市内で水中貯木を行うことの必・実績無し
要性について検討

・実績無し

試験研究等開発・改善の取組

試験研究等開発・改善の取組

試験研究等開発・改善の取組

ｱ 実需者の要望（ねじれ・乾燥等）に対応
・高品質化の要望に対応するたした高品質化
実績 め、中山間地域研究センターと【製材・県・市】
連携した乾燥技術の検討③高品質・高付加価値化商品の開発
ｲ 小径木や端材を 計画
活用した商品や大径材を活用した商品の開発
実績【製材所・市】

検証課題解決手法検討

試験研究等開発・改善の取組

閑散期施設稼働率向上検討

・前年度に引き続き市内製材所
・市内製材所と中山間地域研究と中山間地域研究センターが連
センターが連携して、乾燥補助
携して、乾燥補助施設を活用し施設を活用した広葉樹床材等のた広葉樹床材等の乾燥スケ
乾燥スケジュールの確立に取りジュールの確立に取り組んでい組んでいるる

・高品質化の要望に対応するため、中山間地域研究センターと連携した乾燥技術の検討
・送材台車の導入支援
・木材仕上げ用モルダー導入支援（再掲）

既存商品動向・実需要望把握試験研究等開発・改善の取組

試験研究等開発・改善の取組

・小径材を使い下地材（胴縁）のヒノキの小径木を利用した板材・瓦の下地材の需要は多いが利納材を製造しているが小径木の仕入益が出づらい・大径材は小割にし、板材として
価格が高い
納材

ｱ 設計・建築と連携
性能・強度表示・統一規格検討・ 性能・強度表示・統一規格検討・ 性能・強度表示・統一規格検討・を図り、スパン表を活 計画 設計・建築・加工・原木生産協議 設計・建築・加工・原木生産協議 実践
実践
実践
用した梁・桁等構造
材供給の取組加速・6月 飯南町の木造庁舎の建 ・11月 県が開催した木造トラス
・市内製材、島根県と連携し道 ・大田市：まちづくり定住課・建築･道の駅建設に向けた木材ストッ
化
実績 設概要、スギの構造材への利用 梁技術導入の可能性についての駅建設に向けた納入資材強 営繕課とのまちセン建設に向け
ク、連携体制の試行【製材・設計・建築・について聞き取り調査を実施の研修会に参加・情報収集
度試験の実施た情報共有の実施
県市】
ｲ 設計・建築と連携し計画
住宅部材活用研究④スギ・ヒノキ た、床下地・押入・天井の増産伴う活 など住宅部材活用検討【製材・設計・建築・県 実績
用推進

・実績無し

市】

計画 供給先等需要動向の把握
ｳ 間柱等の生産体制の強化による稼働率向上
実績 ・間柱の需要 高【製材・県・市】

供給先等需要動向の把握

強度・耐震などメリット整理とＰＲ 強度・耐震などメリット整理とＰＲ
検討
検討

・間柱の需要 高

・３ｍの良質な原木で利用出来るものがコンスタントにあると、取り組みたいｱ 木質バイオマス発 計画 供給先等需要動向の把握
電原料利用に加え畜⑤端材等の利産等の地域利用検用促進・バイオマスの需要 高
討
実績
・自家消費（乾燥機）で利用【製材・市】

供給先等需要動向の把握

価格・形状・供給手法等把握・実 価格・形状・供給手法等把握・実 価格・形状・供給手法等把握・実行可能性研究行可能性研究行可能性研究・バイオマスの需要 高
・自家消費（乾燥機）で利用

・端材などバイオマスとして供給 ・端材などバイオマスとして供給 ・端材などバイオマスとして供給
している
している
している
・自家消費（乾燥機）で利用
・自家消費（乾燥機）で利用
・自家消費（乾燥機）で利用

３ｍの良質な原木が揃いつつあるので実施を検討

重点施策
（１）森
林を活
かし地
域産業
を伸ば
す

具体的
行動計画

主な取り組み内容【主担当組織】計画
実績

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

５）木材
見学会・パンフレット・モデルハ 見学会・パンフレット・モデルハ ・各事業者の取組展開
・各事業者の取組展開
製品のｱ 原木生産、流通、 計画 ウス・宣伝等手法検討
・ケーブルテレビ、バナー広告等支援
・ケーブルテレビ、バナー広告等支援
ウス・宣伝等手法検討
販路・販加工、設計建築、森売の拡 ①木材を使う 林整備の事業者一・8月 木材協会及び石州素舞流 ・8月 木材協会及び石州素舞流
家造りの意義大による木造建築フェアの開催
による木造建築フェアの開催体となった営業・宣伝
・8月 木材協会及び石州素舞流 大田市林業祭にブースを設置しの啓発
実績 ・10月 森林組合開催の林業祭 ・10月 森林組合開催の林業祭の実践による木造建築フェアの開催
取り組みをPRにおいてミニ上棟式による木造 においてミニ上棟式による木造【設計・建築・市】
建築取組ＰＲ
建築取組ＰＲ②市産材認証の仕組みづく
りと民間への波及促進

ｱ 市産材認証の仕
組みづくり【森組・市場・製材・設計・建築・市】

計画 関係者協議の場づくり

関係者協議の場づくり

・各事業者の取組展開
・ケーブルテレビ、バナー広告等支援

・新築改築住居に製材所が納入する市産木材に対し経費の支援を実施

認証の仕組み構築・実行

・認証の仕組みについて、木材協会及び市との協議 しまねの実績
木認証制度の利用することについて確認
計画

ｲ 民間建築での利用促進【市】

関係者協議の場づくり

令和3年度

実績

ｱ 各工場連携による 計画
家一軒分の部材供③地域材供給給の仕組みづくり
体制構築【製材・建築・設計・ 実績
県・市】
計画

ｱ 原木生産、流通、加工、設計、建築、④営業機能の 森林整備の事業者
強化
共同の営業拠点開
設検討
実績【製材・建築・市】

公共建築物での利用状況・助成 公共建築物での利用状況・助成 公共建築物での利用状況・助成 公共建築物での利用状況・助成
制度等PR
制度等PR
制度等PR
制度等PR
・市の木造住宅建築助成での市・市の木造住宅建築助成での市 産材木材上乗せ助成を実施
産材木材上乗せ制度を創設
助成件数 19件
助成件数 18件
・広報に公共木造建築物の記事
掲載
課題等関係者協議の場づくり

課題等関係者協議の場づくり

課題等関係者協議の場づくり

供給の仕組み構築・実行

・道の駅をケーススタディとして取り組み方法を検討

・道の駅をケーススタディとして取り組み方法を検討

・新築改築住居に製材所が納入・製材所への市産木材活用支援
する市産木材に対し経費の支援
の導入検討
を実施

・市内外でのマーケティング活動 ・市内外でのマーケティング活動 ・市内外でのマーケティング活動
市内外でのマーケティング活動
強化と支援
強化と支援
強化と支援
強化と支援
・共同の拠点づくり研究
・共同の拠点づくり研究
・共同の拠点づくり研究
・R2.8月からATC（アジア太平洋ト

・県外の展示会へ出展（東京２社、大阪１社、福岡１社
参加）

・マーケティング支援策について ・8月からATC（アジア太平洋トレー レードセンター）輸入住宅促進セン
検討・予算化ドセンター）輸入住宅促進センター ター常設展示場へ出展（大阪3社参
常設展示場へ出展（大阪3社参加） 加）
・県外の展示会へ出展
・構造見学会（大阪）へ納材（2社） ・県外事業体の視察対応（大阪１社参加）
・建材検索サイトに掲載（2社）
・建築物等展示会の開催（2社参・県外事業体の招待
加）６）公共・庁内会議での実行管理
・庁内会議での実行管理
・庁内会議での実行管理
・庁内会議での実行管理
・庁内会議での実行管理
建築物
・木材利用事例集作成・配布
・木材利用事例集作成・配布
・木材利用事例集作成・配布
・木材利用事例集作成・配布
・木材利用事例集作成・配布
計画
等にお・関係各課への利用促進説明会 ・関係各課への利用促進説明会 ・関係各課への利用促進説明会 ・関係各課への利用促進説明会 ・関係各課への利用促進説明会
ける木
開催
開催
開催
開催
開催
材の利 ①公共建築物 ｱ 大田市木材の利・4月 市で整備する木造建築物用促進に関する基本
・市木材利用連絡協議会を開
用の木造化・木整備に関する調査を実施
・4月 市で整備する木造建築物 ・4月 市で整備する木造建築物
方針の実行確保
催、地域産材利用促進について
質化の推進
・11月 道の駅建設に向けてた 整備に関する調査を実施
整備に関する調査を実施
・大田市：まちづくり定住課・建築【市】
関係部局に周知を実施（特記仕実績 関係者研修会開催
・12月 新年度予算編成会議で ・8月 市木材利用連絡協議会を営繕課との志学まちセン建設に様書記載）
・12月 新年度予算編成会議で 地域産木材利用促進について 開催、地域産材利用促進につい向けた情報共有の実施
・建築営繕室との市産木材使用
地域産木材利用促進について 周知て関係部局に周知に関する協議を実施
周知
ｱ 市産材認証の仕組
計画
みづくり②市産認証の 【森組・市場・製材・設実績
仕組みづくりと 計・建築・市】

民間への波及促進（再掲） ｲ 民間建築での利用 計画
促進
【市】

実績

重点施策

具体的
行動計画

主な取り組み内容【主担当組織】計画
平成29年度実績
計画 意識共有と普及

平成30年度（２）森 １）生産
経営計画等に反映
ｱ 需要動向や生産林を守り （伐採） ①伐採時期を目標に応じた伐採期
育て公 の体系 明確にした森間による管理（経営）・大田市森林整備計画の方針に ・大田市森林整備計画に基づき林管理（経営）
益的機
実績の実行
ついて、関係者が確認
森林経営計画を策定の推進
能を伸【森組・市】ばす２）持続ｱ 伐採届、森林経営 計画 事業体連携協議の場づくり
事業体連携協議の場づくり
可能な計画策定、森林整備
森林管関係補助事業等実理（経 ①森林情報の 施者が連携し、伐採・・１月 森林組合と素材生産事業
・11月 森林組合、素材生産事
共有や活用の営）シス体との連携会議を開催
再生・保育箇所や森
実績
業体、県、市による森林経営管
仕組み構築
テムの
・個々の伐採現場において、伐林所有者の情報を共理制度に向けた協議を開始
構築
採・再生方法等について協議有する仕組みづくり【森組・市】
ｱ 森林境界の明確化や適期作業の周知【森組・市】②森林所有者
への働きかけｲ 森林の集約化の必要性等周知【森組】

令和元年度
経営計画等に反映

令和2年度
経営計画等に反映

令和3年度
経営計画等に反映

・大田市森林整備計画に基づき ・大田市森林整備計画に基づき・大田市森林整備計画に基づき 森林経営計画を策定
森林経営計画を策定
森林経営計画を策定
・利用可能な市有林の主伐実施 ・利用可能な市有林の主伐実施（三瓶町5.5ha）
23.6ha
役割協議

利活用のルール協議

利活用のルール協議・4月 「大田市新たな森林管理
システム運営協議会」を設置、モ ・大田市新たな森林管理システ
デル地区を設定し、再委託検討 ム運営協議会においてモデル地 ・モデル地区自治会、地権者等箇所について決定
区での森林管理について関係者 への制度説明の実施
・10月 同協議会で、再委託候 間協議を実施
補地を決定

計画 ・広報・機関誌による周知

・広報・機関誌による周知

・広報・機関誌による周知

・広報・機関誌による周知

・広報・機関誌による周知

実績 ・森林組合広報

・次期モデル地区での境界明確 ・森林資源の集中する箇所での・3月 集落協定組織７５団体へ ・9月 市報で循環型林業につい化事業の集落説明会を4箇所で 境界明確化の実施
制度周知
て掲載
開催
大森町他70.50ha

計画 ・関係者一体の座談会開催

・関係者一体の座談会開催

・関係者一体の座談会開催

・関係者一体の座談会開催

・関係者一体の座談会開催

実績 ・理事・総代へ働きかけ

・理事・総代へ働きかけ

・３箇所での地区説明会を実施

・4箇所での地区説明会を実施（上山・福光・井田・太田）

・2箇所での地区説明会を実施（池田・小浜）・伐採・植栽・保育技術並びに経 ・伐採・植栽・保育技術並びに経 ・伐採・植栽・保育技術並びに経 ・伐採・植栽・保育技術並びに経◯高度な施業技術と・伐採・植栽・保育技術並びに経 費等の経営能力研修参加
費等の経営能力研修参加
費等の経営能力研修参加
費等の経営能力研修参加
林業管理（経営）の
計画 費等の経営能力研修参加
・森林の集約化に併せて提案能 ・森林の集約化に併せて提案能 ・森林の集約化に併せて提案能 ・森林の集約化に併せて提案能
習得
力研修企画
力研修企画
力研修企画
力研修企画
ｱ 伐採時の収支や植栽・保育の経費・・１１月 森林組合の職員1名が技術を有する体制整③持続的に森岡山県で開催されたコウヨウザ
備・9月 森林組合の職員3名が浜 森林組合がICT技術を活用した林管理（経営）
ンの植栽技術研修に参加［森林の集約化能力
田市で開催された低コスト再造 測量・検寸システム（マプリ）導を行う事業体・中山間地域研究センターと共 ・9月 森林組合の職員1名が京向上］・12月 森林組合の職員1名が広 林研修会に参加
入を検討
強化
同で市有林の伐採跡地にコウヨ 都府で開催された林業経営管理［伐採技術とコスト削
実績
島県で開催されたコウヨウザン ・11月 森林組合主導で欧州型 ・森林組合職員のべ10名が、説ウザンを植栽した試験区を設置 の専門的な知識を学ぶための施減の技能・知識］の植栽地視察に参加
作業道及びタワーヤーダの見学 明会(8月・仁多郡森林組合),現
し、試験を開始
業プランナー研修に参加［最適再生手法と再会を開催し、作業システムの検 地検討会(11月・仁多郡森林組
・12月 森林組合の職員3名が広生コスト削減の技能・
討を開始
合)に参加
島県で開催されたコウヨウザン
知識］の植栽地視察に参加【森組・県】④森林管理
ｱ 森林の信託経営（経営）の新た等の仕組みの研究
な仕組み研究

計画
実績

重点施策

具体的
行動計画

（２）森 ３）確実林を守り な森林
育て公 再生と益的機 森林管能を伸 理（経
ばす
営）の低
コスト化

主な取り組み内容【主担当組織】◯再生の初期投資の軽減
ｱ 適地適木の徹底【森組】

計画
平成29年度
実績
計画 研修参加技術取得

研修参加技術取得

組織内研修現場取組展開

・労働力確保支援センターが開実績 催したみどりの雇用研修に2名が受講

・労働力確保支援センターが開催したみどりの雇用研修に3名が受講

・事務職員、現場職員対象の研
・実績なし
修を計画

平成30年度

ｳ 低密度植栽の導
入
【森組】

令和2年度
組織内研修現場取組展開

令和3年度
組織内研修現場取組展開
・実績なし

抵抗性マツ、広葉樹など幅広い 抵抗性マツ、広葉樹など幅広い 抵抗性マツ、広葉樹など幅広い
植栽樹種研究
植栽樹種研究
植栽樹種研究計画
ｲ 森林管理と経済性確保可能な植栽樹
種の検討
実績【森組・市】①森林再生の
確実な実施

令和元年度

・市有林でコウヨウザンを2,000
本植えで植栽
植栽面積 1.4ha

・実績なし

・実績なし

計画 研修参加技術取得

研修参加技術取得

組織内研修現場取組展開

組織内研修現場取組展開

・組織内研修現場取組展開
・コンテナ苗木生産検討

実績 ・２０００本植栽を実施（4.15ha）

・２０００本植栽を実施（0.40ha）

・２０００本植栽を実施（5.87ha）

・2500本植栽を実施（10.40ha）
・2000本植栽を実施（28.18ha）

・２０００本植栽を実施（7.62ha）

研修参加技術取得
組織内研修現場取組展開
組織内研修現場取組展開
組織内研修現場取組展開
ｴ コンテナ苗を活用 計画 研修参加技術取得
した伐採と植栽を連携して行う一貫型施・水源林造林、公社造林でコンテ ・水源林造林、公社造林でコンテ ・受託造林において、コンテナ苗 ・受託造林において、コンテナ苗実績 市有林でコンテナ苗植栽を実証
業の導入
ナ苗を試験的に導入
ナ苗を試験的に導入による新植を実施（16.09ha）
による新植を実施（7.62ha）【森組・県・市】

ｱ 適期適作業の徹
底
【森組】
②森林管理
（経営）の低コ
スト化

ｲ 低密度植栽地の
保育回数の低減等
低コスト化【森組・県・市】

計画

組織内研修現場取組展開

実績

事務職員でミーティングを行い、 事務職員でミーティングを行い、 ・直営主伐地において、伐採時
情報共有
情報共有
における機械地拵を実施

計画 研修参加技術取得

研修参加技術取得

実績 市有林でコンテナ苗植栽を実証

・水源林造林、公社造林でコンテ ・水源林造林、公社造林でコンテ
・実績なし
ナ苗を試験的に導入
ナ苗を試験的に導入

組織内研修現場取組展開

組織内研修現場取組展開

組織内研修現場取組展開

組織内研修現場取組展開

組織内研修現場取組展開
・公社造林地において、下刈を実施しない区域を設定

４）災害・該当地調査に強い
ｱ 保安林制度や当 計画 ・県・法人への実施働きかけ
森林づく
該制度を活用した森①公的機関のり林整備法人による森
森林整備推進・長政市有林について、総研造林整備を推進実績 林導入による森林整備を検討【森組・市】
・総研造林 植栽面積 9.50ha
ｱ 伐採跡地の適地
適木の植栽（再掲）【森組】

・該当地調査・県・法人への実施働きかけ

・該当地調査・県・法人への実施働きかけ

・該当地調査・県・法人への実施働きかけ

・該当地調査・県・法人への実施働きかけ・久利・大谷市有林について、総・長政市有林について、総研造
研造林導入による森林整備を検・水源林造林 植栽面積 10.40ha ・実績なし
林契約締結 造林面積 60ha
討・総研造林 植栽面積 14.44ha
・総研造林 植栽面積 14.10ha

計画

実績②森林の適正な整備の推進 ｲ 間伐や広葉樹の計画
更新作業など適期作
業の徹底（再掲）
実績【森組】
ｱ 切り捨て間伐技術 計画の改善や伐採時の③施業技術の枝葉のなど処理の徹
改善
底
実績
【森組】
５）森林
の多様
性の確
保と森
林管理
（経営）

研修参加技術取得

組織内研修現場取組展開

組織内研修現場取組展開

組織内研修現場取組展開

・現場職員を対象に安全講習を ・現場職員を対象に安全講習を ・現場職員を対象に安全講習を ・現場職員を対象に、間伐対象
実施
実施
計画
地において現地安全講習を実施

ｱ 路網からの距離、 計画 ・県内伐採規模等事例調査検証 ・県内伐採規模等事例調査検証 ・伐採跡地の針広再生規模検討 ・伐採跡地の針広再生規模検討 ・伐採跡地の針広再生規模検討
・伐採跡地の針広再生規模検討
周辺の植生状況、管理（経営）経費等を踏まえた針広再生の検・森林管理制度で取り組むモデ討
実績
ル団地内で、人工林と天然林のモザイク配置について検討①森林の多様 【森組・県・市】
性を有する地計画 メリット・デメリットの整理
メリット・デメリットの整理
集約化地域への普及
集約化地域への普及
集約化地域への普及
域づくりの推進・天然林を人工林にする拡大造
ｲ 人工林と天然林
林につては、伐採収入が十分で・森林管理制度で取り組むモデのモザイク配置なく保育費用が賄えない このこ
実績
ル団地内で、人工林と天然林の【森組・県・市】とから、同時に実施する再造林
モザイク配置について検討とのバランスにより事業地毎に判断する必要がある

重点施策
（３）森
林を使
い次世
代につ
なげる

具体的
行動計画

１）教育
分野と
連携し
た森林
への理
解促進

主な取り組み内容【主担当組織】ｱ 全小学校での緑の少年団結成【市】

計画
実績

平成29年度計画

・学校等への働きかけ
・緑の少年団活用支援

実績 ・1校加入（静間小）

計画

ｲ 森林作業体験の企画【市等関係者】①世代ごとの
森林理解の促進

ｳ 職業紹介など就業促進【市等関係者】

令和2年度

令和3年度

・緑化推進委員会と連携し結成 ・緑化推進委員会と連携し結成 ・緑化推進委員会と連携し結成 ・緑化推進委員会と連携し結成
促進
促進
促進
促進
・緑の少年団活用支援
・緑の少年団活用支援
・緑の少年団活用支援
・緑の少年団活用支援
・植樹祭式典において活動発表※（参考）市内小学校、中学校 （オンライン）
・2校加入（北三瓶小、長久小） ・2校加入（五十猛小、川合小）
１４校
・市内NPO法人による県事業を活用した小学校森林学習事業

・関係団体と連携し体験活動企 ・関係団体と連携し体験活動企・関係団体と連携し体験活動企 ・関係団体と連携し体験活動企 ・関係団体と連携し体験活動企
画・協議
画・協議
画・協議
画・協議
画・協議
・体験活動実施・体験活動実施
・県緑化推進委員会主催による ・林業祭での高性能林業機械の・県立邇摩高校での林業授業の「森の学校」を１保育園で開催
実演、シミュレーションなど来場
開催3回
・サヒメルと連携し、植樹祭に利 者に体感できるコーナーを設置
・長久小学校での木工体験授業
用するクルミ拾いを三瓶地区の ・邇摩高校生徒による林業・木材の実施計4回保育園と実施産業現場見学実施
・市内NPO法人による県事業を・林友会と連携し、学習机天板を １月：森林組合、製材所活用した小学校森林学習事業
作成し三瓶地区の５校に寄贈
３月：農林大、伐採業者

計画 就職イベント参加や学校訪問

就職イベント参加や学校訪問

実績

ｴ 森や木とふれあう
場の提供
【市】
実績

計画

実績

②市有林等の活用促進
計画
ｲ 市産材活用（机等）【市・関係者】

令和元年度

・苗木のスクールステイ 7校
・県緑化推進委員会主催による ・苗木のスクールステイ 10校
実績 「森の学校」を2保育園で開催
・保育園児を対象とした森林教（あゆみ保育園、仁摩保育園） 室を開催（あゆみ保育園）
・仁摩高校 森林学習

計画

ｱ 市有林の学校林
活用【市】

平成30年度

実績

就職イベント参加や学校訪問

就職イベント参加や学校訪問

就職イベント参加や学校訪問

・11月 木材協会大田支部が、 ・８月 農林大学校生徒と市長、・森林組合が出雲で開催された ・森林組合が市内の高校に就業
・農林大学校生徒と市長、森林農林大の生徒を対象とした製材 森林組合長による意見交換会の「森のガイダンス」に参加
促進活動を実施
組合長による意見交換会の実施
所施設見学会を実施
実施
市の各部署と連携・協調したふ
れあいの場の設置研究

市の各部署と連携・協調したふ
れあいの場の設置研究

市の各部署と連携・強調したふれあいの場の設置研究

市の各部署と連携・強調したふれあいの場の設置研究

・三瓶北の原植樹祭会場隣接地
を森や木とふれあう場として提 ・三瓶北の原植樹祭会場隣接地 ・三瓶北の原市有林での島根企・三瓶北の原植樹祭会場隣接地
供するため、不要木の整理を実 の今後の活用法について、サヒ 業参加の森づくり（山陰合同銀を候補地として検討
施
メル、NPO法人と現地協議
行）の誘致協議
整備面積 6.9ha
・候補地検討・候補地検討・少年団と利活用方法検討

・少年団と利活用方法検討

利活用ルール協議・三瓶北の原植樹祭会場隣接地 ・三瓶北の原植樹祭会場隣接地を候補地として検討
を森や木とふれあう場として提 ・三瓶北の原植樹祭会場隣接地 ・三瓶北の原市有林での散策
・長久市有林の利用間伐にあわ 供するため、不要木の整理を実 の今後の活用法について、サヒ 路、周回路の設置及び活用の検せ候補地として検討
施
メル、NPO法人と現地協議
討
整備面積 5.81ha
整備面積 6.9ｈａ
・活用方法検討
・活用方法検討
・活用方法検討・関係者への協力要請・協議・関係者への協力要請・協議・関係者への協力要請・協議
・市建築仕様書へ地域産材の使・大田市林友会と連携して、学習・長久小学校での木工体験授業
・市有林のマツを利用した学習用について記載（工事用看板
机天板を作成し三瓶地区の５校・植樹祭記念品展示ブースの作机天板を、関係者が協力し試作等）・小学校での出前授業でのに寄贈
成設置
市産材活用を検討

２）環境
分野と
連携し
た森林
づくり

計画 ・既存取組支援
・既存取組支援ｱ 企業と連携した保全活動の取組推進・11月 山陰合同銀行による森 ・5・11月 山陰合同銀行による【県・市・関係者】
実績 林保全活動「ごうぎん希望の森・ 森林保全活動「ごうぎん希望の石見銀山」開催支援（雨天中止） 森・石見銀山」開催支援①森林の多面的機能や森林計画 ・実施内容・手法等検討
環境を学ぶ場や機会の提供 ｲ 森林・林業・木材
産業等関係者による出前授業
・上記森林保全活動において、実績【市等関係者】
森林教室を開催（雨天中止）

計画
ｱ 市有林の貸し出し②市有林の活利用制度構築
用促進
実績
【市】

３）地域
活動へ
の参画

計画
ｱ 地域活動の広報による周知【市・関係者】①地域活動に市民が参加し ｲ 補助事業等の情やすい環境整 報提供
備や支援【市・関係者】

・実施内容・手法等検討

・既存取組支援・既存取組支援・新規企業への働きかけ検討

・5・11月 山陰合同銀行による森林保全活動「ごうぎん希望の森・石見銀山」開催支援

・三瓶北の原市有林での島根企・協定期間満了による次期候補
業参加の森づくり（山陰合同銀
地の提案行）の誘致協議（再掲）・市内企業へ周知

市内企業への出前授業実行

・上記森林保全活動において、森林教室を開催

・上記森林保全活動において、森林教室を開催

先進事例収集先進事例収集・既存取組支援・新規企業への働きかけ検討

市内企業への出前授業実行・県立邇摩高校での林業授業の開催〇回
・邇摩高校生徒による林業・木材・長久小学校での木工体験授業
産業現場見学実施の実施計３回（再掲）
１月：森林組合、製材所
・市内NPO法人による県事業を３月：農林大、伐採業者活用した小学校森林学習事業（再掲）
貸出制度研究
貸出制度研究・三瓶北の原市有林での散策
・三瓶北の原植樹祭会場隣接地
路、周回路の設置及び活用の検を森や木とふれあう場として提 ・三瓶北の原植樹祭会場隣接地
・三瓶北の原植樹祭会場隣接地
討（再掲）供するため、不要木の整理を実 の今後の活用法について、サヒを候補地として検討
・三瓶北の原市有林での島根企
施
メル、NPO法人と現地協議
業参加の森づくり（山陰合同銀
整備面積 6.9ha
行）の誘致協議（再掲）
・広報等での周知活動
・広報等での周知活動
・広報等での周知活動
・広報等での周知活動
・森林・林業・木材産業関係者と ・森林・林業・木材産業関係者と ・森林・林業・木材産業関係者と連携した周知活動
連携した周知活動
連携した周知活動実績

・緑の募金公募事業の市内回覧 ・緑の募金公募事業の市内回覧 ・緑の募金公募事業の市内回覧
による周知
による周知
による周知
・緑の募金公募事業の市内回覧
・みーも通信を市内小中学校、 ・みーも通信を市内小中学校、 ・みーも通信を市内小中学校、 による周知
まちセンへ配布
まちセンへ配布
まちセンへ配布計画

・連絡体制構築

実績

・緑の募金公募事業の市内回覧 ・緑の募金公募事業の市内回覧 ・緑の募金公募事業の市内回覧
による周知
による周知
による周知
・緑の募金公募事業の市内回覧
・みーも通信を市内小中学校、 ・みーも通信を市内小中学校、 ・みーも通信を市内小中学校、 による周知（再掲）
まちセンへ配布
まちセンへ配布
まちセンへ配布・連絡体制構築
・情報提供

・情報提供

・情報提供

・連携内容等研究・連携内容等研究・関係者と連携・取組実行
・関係者と連携・取組実行
ｳ 農業、畜産など異 計画 ・連携可能な取組情報収集分野（イベント・地域
・教育分野の体験学習に活用で ・教育分野の体験学習に活用で ・三瓶北の原植樹祭会場隣接地
起こし、鳥獣被害対・野外体験活動の実施箇所が不・三瓶町志学加渕地区で里山整
実績
きる森林づくりを地元団体と協議 きる森林づくりを地元団体と協議 の今後の活用法について、サヒ策など）との連携
足備事業導入の検討
中
中
メル、NPO法人と現地協議【市・関係者】

重点施策
（３）森
林を使
い次世
代につ
なげる

４）観
光・文化
と連携し
た森林
の利活
用

具体的
行動計画

主な取り組み内容【主担当組織】計画
実績

平成29年度計画 ・連携可能な取組情報収集◯国立公園
ｱ 三瓶山麓施設や人的資源の積極的活用（木工館・キャンプ場・青少年の家・ 実績 ・活動はあるが、連携がされていない
自然館サヒメルなど）【関係者・市】

平成30年度計画 県の実証試験連携◯世界遺産
ｴ 竹林の拡大防止の取組連携
実績 ・県の実証試験の実施なし【県・市】

既存取組組織との研究・協議

ｱ 炭焼き体験等と 計画
健康分野が連携した体験型ツーリズムの
実績
検討
【市】

①山村の伝統文化の体験など都市との交流促進
ｲ 木育活動など都市住民への情報発
信【市】

計画 取組事例調査

実績 ・取り組み事例なし

計画 取組事例調査②木工体験なｱ 木工館と周辺イベどによる木へント等と連携した木
ふれあう機会
工体験
実績 ・取り組み事例なしの拡大と意義【関係者・市】の普及

令和3年度

既存取組組織との研究・協議

既存取組組織との研究・協議

作業路の遊歩道・サイクリング
ロード活用検討

木製看板設置や簡易遊具につ 木製看板設置や簡易遊具につ 木製看板設置や簡易遊具につ
いて検討
いて検討
いて検討

・三瓶山西の原のふるさとの森
事業の実施に併せ遊歩道の設
置を市の観光及び環境部局と検討

・三瓶山西の原のふるさとの森
事業の実施に併せ遊歩道の設
置を市の観光及び環境部局と検討
・北の原市有地でのマツ林整備
跡地の活用方法検討

県の実証試験連携

県の実証試験連携・県の実証試験の実施なし

・県の実証試験の実施なし

・三瓶山西の原のふるさとの森
・三瓶山西の原のふるさとの森 再生事業による危険木除去と遊事業の実施に併せ遊歩道の設 歩道の設置を実施（再掲）
置を市の観光及び環境部局、環 ・三瓶北の原市有林での島根企
境省と協議
業参加の森づくり（山陰合同銀行）の誘致協議（再掲）

木製イス等の設置・看板など研 木製イス等の設置・看板など研
究・協議
究・協議

計画
ｵ 市有林資源の活
用
【市】
実績
５）山
村・伝統
と木育
の推進

令和2年度

・作業路の遊歩道・サイクリング ・作業路の遊歩道・サイクリング ・作業路の遊歩道・サイクリング
関係部署と連携・取組実行
活用など内容検討
活用など内容検討
活用など内容検討・三瓶山西の原のふるさとの森
・三瓶山西の原のふるさとの森 ・三瓶山西の原のふるさとの森 ・三瓶山西の原のふるさとの森 再生事業による危険木除去と遊事業の実施に併せ遊歩道の設 事業の実施に併せ遊歩道の設 事業の実施に併せ遊歩道の設 歩道の設置を実施
置を市の観光及び環境部局と 置を市の観光及び環境部局と 置を市の観光及び環境部局、環 ・三瓶北の原市有林での島根企
検討
検討
境省と協議
業参加の森づくり（山陰合同銀行）の誘致協議（再掲）

計画 取り組み状況情報収集
取り組み状況情報収集
ｲ 近隣町と連携した
森林セラピーの取組
・三瓶エリアをフィールドとして検【市】
実績 討したが、採算性が乏しく不採
択計画①地域資源を活用した森林
ｳ 市有林や市有地
理解の促進
の活用
【市】
実績

令和元年度

事例調査・情報収集

関係部署・関係者研究・協議

・実績無し

・実績無し

関係部署・関係者研究・協議

取組の企画立案

・三瓶北の原植樹祭会場隣接地 ・三瓶北の原市有林での散策
・北の原を中心に各種分野と活 ・北の原を中心に各種分野と活の今後の活用法について、サヒ 路、周回路の設置及び活用の用方法を検討用方法を検討メル、NPO法人と現地協議検討（再掲）
関係部署・関係者研究・協議

関係部署・関係者研究・協議

情報発信の仕組み構築

情報発信の仕組み構築

・三瓶山西の原のふるさとの森
再生事業による危険木除去と遊・三瓶北の原植樹祭会場隣接地
・北の原を中心に各種分野と活 ・北の原を中心に各種分野と活歩道の設置を実施（再掲）の今後の活用法について、サヒ用方法を検討用方法を検討・三瓶北の原市有林での島根企
メル、NPO法人と現地協議
業参加の森づくり（山陰合同銀行）の誘致協議（再掲）
関係部署・関係者研究・協議
関係部署・関係者研究・協議
取組体制内容等協議・実行
取組体制内容等協議・実行・三瓶山西の原のふるさとの森
再生事業による危険木除去と遊・三瓶北の原植樹祭会場隣接地
・北の原を中心に各種分野と活 ・北の原を中心に各種分野と活歩道の設置を実施（再掲）の今後の活用法について、サヒ用方法を検討用方法を検討・三瓶北の原市有林での島根企
メル、NPO法人と現地協議
業参加の森づくり（山陰合同銀行）の誘致協議（再掲）