資料３

中国各地域の発掘・回収事業について

平成２１年２月２７日（金）
第２回遺棄化学兵器処理事業に関する有識者会議

中国各地域の発掘・回収事業 ２００８年度実施箇所及び２００９年度予定箇所

黒龍江省
●佳木斯
○

吉林省
内蒙古自治区

●蓮花泡
○

○琿春

河北省

○ﾊﾞｲﾝﾉｰﾙ

唐山●
山西省●太原江蘇省○南京

凡例：広東省広州 ●○● ：2008年度事業実施箇所○ ：2009年度事業実施予定箇所（１）

２００８年度中国各地域の発掘・回収事業実績○唐山市回収事業

１．概

要

平成１４年５月唐山市路南区の市政施工現場において砲弾等が発見され、中国側専門家の初歩的鑑定により旧日本軍の遺棄化学兵器と判断されたが、安全のため唐山市豊潤区の倉庫に暫定的に保管した。平成１６年５月に中国側より通報があり、これを受けて平成１６年１２月外務省現地調査が実施され、中国側が事前に回収し保管していた砲弾等２７発の外観鑑定及びＸ線鑑定を実施した結果、うち１４発が旧日本軍の遺棄化学兵器と確認され仮梱包したところ。平成２０年度は、平成１６年度の外務省現地調査で仮梱包された計１４発の密封梱包を実施した。
２．平成２０年４月１５日（火）～ ４月１７日（木）（３日間実施）
３．回収結果
①化学砲弾

９発

②炸薬筒等

４発

③不明弾

１発

計１４発

○太原市緊急回収事業

１．概

要

平成２０年４月、山西省太原市杏花嶺区中澗河村の建築現場において２００余発の砲弾が発見されたが、安全を確保するため現地公安部門は牛駝村の危険品臨時置き場に運び、埋設した。同月、中国側の専門家が埋設されていた砲弾の初歩的鑑定をしたところ旧日本軍の遺棄化学兵器と判断され、また、化学剤の漏れている砲弾もあり、危険な状態である旨、中国側から通報があった。これを受けて、平成２０年４月外務省緊急現地調査が実施され、安全のために埋設されていた砲弾のうち５発を掘り出し外観鑑定を実施した結果、うち４発が旧日本軍の遺棄化学兵器、１発が不明弾と確認されたため、残りの２２２発を発掘し、選別及び仮梱包を実施した。平成２０年度は、外務省緊急現地調査の結果に基づく即応体制発動に伴い、太原市陽曲県において外観鑑定及び密封梱包作業を実施した。
２．平成２０年５月８日（木）～ ５月１５日（木）（８日間実施）
３．回収結果
①化学砲弾

１４９発

②不明弾

７８発

計２２７発

（２）

○吉林省敦化市蓮花泡（れんかほう）発掘・回収事業

１．概

要

敦化市蓮花泡林場での２名の子供の負傷事故（平成１６年７月）を受け、現地調査を実施した結果、旧日本軍の遺棄化学兵器と確認され、他にも砲弾等が視認されるとともに強い金属反応点が多数存在し、対象範囲が広範囲に亘ることから、農作業などの住民の生活基盤に多大な影響のある畑地から優先的に発掘・回収を開始することとした。平成１７年度は８～９月の事前準備作業を経た上で、１０～１１月に第１次事業（畑地の発掘・回収作業（掘り出し、検知・識別、選別、仮梱包））を行ない、平成１８年度は、５～６月に第２次事業（平成１７年度に引き続き、畑地の発掘・回収作業）、８～９月に第３次事業（畑地不明点及び林地等の発掘・回収作業）を行い、平成１９年度は５～６月に畑地の確認探査、８～９月に第４次事業（平成１８年度に引き続き、林地の発掘・回収作業）、１０～１１月にハルバ嶺保管庫における鑑定・梱包作業（平成１９年６月までにハルバ嶺保管庫に保管している砲弾等の回収）を行ったところ。平成２０年度は５～６月に第５次事業（畑地の深部磁気異常点発掘・回収作業）、５～６月にハルバ嶺保管庫における鑑定・梱包作業（平成１９年度の林地事業にて発掘・回収した砲弾等の回収）、８～９月に第６次事業（林地の発掘・回収作業）、１０～１１月に第７次事業（第６次の未終了区画及び林地内河川の発掘・回収作業）を実施した。
２．実施期間
第５次：平成２０年５月１５日（木）～ ６月１２日（木）（日中共同で２９日実施）
蓮花泡回収事業：平成２０年５月３０日（金) ～ ６月２５日（水）（日中共同で２７日実施）
第６次：平成２０年８月２８日（木）～ ９月２４日（水）（日中共同で２８日実施）
第７次：平成２０年１０月１８日（土）～ １１月２３日（日）（日中共同で３７日実施）
３．発掘・回収結果
第５次：磁気異常反応の大きい５箇所及び日中で合意し、任意に選定した２０箇所を発掘したところ、砲弾は回収されず畑地に砲弾がないことが確認された。
（畑地Ⅰ及び畑地Ⅱ（民家周辺は除く）は終了。
）
蓮花泡回収事業：（昨年の林地発掘・回収事業において発掘した砲弾等７２９発の外観鑑定を実施し、明らかに旧日本軍の遺棄化学兵器以外の砲弾等５０発を中国側に引き渡し、６７９発を密封梱包。
）
①化学砲弾

３１７発

②炸薬筒等

２８６発③不明弾

７６発

計６７９発

（３）

第６次：昨年度に引き続いての林地発掘・回収事業。砲弾が集中して埋設されている区画があり、進捗が進まずに３５区画で終了となった。（当初は５４区画を発掘・回収する予定であり、進捗率は約６５％。）残りの４５区画は林地内河川発掘・回収事業（第７次）において実施。
①化学砲弾

１７１発

②炸薬筒等

１３７発

③不明弾

１１１発

計４１９発

（明らかに旧日本軍の遺棄化学兵器以外の砲弾等１３発（中国側に引き渡し））
第７次：第６次の未終了区画（４５区画）の発掘・回収及び今年度より３箇年計画で林地内の河川において発掘・回収作業を実施。第６次の未終了区画である４５区画の発掘・回収は終了。河川は上流側５００ｍの間を２０ｍ間隔で２５区画に区画割りし、金属探査を実施。１５～１８区画の金属反応点１５箇所を発掘したところ砲弾は発掘されなかった。河川においては、終了した区画はなく、全２５区画は引き続き次年度において作業を実施する予定。発掘した砲弾等４２０発の外観鑑定を実施し、明らかに旧日本軍の遺棄化学兵器以外の砲弾等４１発を中国側に引き渡し、３７９発を密封梱包。
（林地）
①化学砲弾

１７２発

②炸薬筒等

１００発

③不明弾

１０７発

計３７９発

（明らかに旧日本軍の遺棄化学兵器以外の砲弾等４１発（中国側に引き渡し））（林地内河川）
①化学砲弾

０発

②炸薬筒等

０発

③不明弾

０発

計０発

（明らかに旧日本軍の遺棄化学兵器以外の砲弾等０発（中国側に引き渡し））（４）

○佳木斯市松花江発掘・回収事業

１．概 要
平成１８年５月末以降６月上旬にかけ、黒龍江省佳木斯市松花江水域での砂採取作業中に砲弾が発見され、中国側専門家の初歩的鑑定により旧日本軍の遺棄化学兵器と判断されたため、平成１８年６月に中国側から通報があった。これを受けて、平成１８年６月に外務省現地調査が実施され、中国側が事前に回収し保管していた砲弾１０発の外観鑑定を実施した結果、うち８発が旧日本軍の遺棄化学兵器、２発が不明弾と確認され仮梱包を実施した。また、砲弾が発見された付近の水域で実施された金属探査において４２箇所で金属反応が見られた。平成１９年７月に砲弾埋設推定地域及び同周辺地域において、第１次現地調査（現況調査）を実施したところ。平成２０年度は４月中旬に第２次現地調査（ＧＰＳ機材の運用試験等）を実施し、同年８月から探査事業を行った。
２．実施期間
第２次現地調査：平成２０年４月１７日（木）～ ４月２５日（金）（９日間実施）
第１回探査：平成２０年８月１８日（月）～ ９月２４日（水）（３８日間実施）
３．結果
第２次現地調査：黒龍江省佳木斯市松花江砲弾埋設推定地域及び同周辺地域において、探査基準点の測量及びＧＰＳ機材を使用しての運用試験を実施し、移動局データを測定した。
第１回探査：黒龍江省佳木斯市松花江砲弾埋設推定地域において、探査対象区域を確定（４００ｍ×１，２００ｍ及び３０ｍ×１５０ｍ）。金属探査は対象区域を２ｍ間隔で、それぞれ２０１測線及び１５測線を実施した。また、風等の影響で測線間隔が大きく開いてしまった未測点が３９２箇所あり、そのうち１１９箇所の探査を実施した。残りの２７３箇所は次年度に実施予定。なお、探査の解析結果より８４１点の磁気異常点を確認した。
（約９割は５０ｃｍ～１ｍ以内の深さ）（５）○広東省広州市番禺区（ばんぐう）発掘・回収事業

１．概 要（１）広州市番禺区の珠江水域における毒ガス事故発生（平成１７年６月）を受け、外務省現地調査を実施した結果、旧日本軍の遺棄化学兵器と確認され、河床面ではさらに砲弾等が視認されるため、緊急に発掘・回収事業を実施し、河床に存在していた砲弾等を発掘し、回収地点まで運搬後、外観鑑定及び仮梱包を行ったところ。
（２）平成２０年２～３月は、（１）と（１）の外務省現地調査時及び平成１８年２月広州市黄埔区発掘・回収事業と同外務省現地調査時に発掘・回収し、広州保管庫に保管されている砲弾等についてＸ線鑑定を実施し、砲弾番号を付与した上で密封梱包を行った。また、平成１８年５月に日本側国会議員が中国遺棄化学兵器処理事業を視察した際に中国側より突然情報提供され視認した砲弾等については、平成１９年１２月に現地調査（群星村及び明星村）を行い砲弾の状況等を確認し、住民の安全を早急に確保するため視認されていた砲弾等を含め７発の発掘・回収事業を実施し、外観鑑定、Ｘ線鑑定及び砲弾番号を付与した上で密封梱包を行ったところ。
平成２０年度は、平成２０年１２月に群星村及び明星村の珠江水域において、探査事業を行うために探査範囲の確定、測量及び現場周辺の現地調査を実施し、平成２１年２～３月において探査対象範囲の金属探査等を実施中。
２．実施期間
現地調査：平成２０年１２月１５日（月）～ １２月２２日（月）（日中共同で８日間実施）
探査事業：平成２１年 ２月１５日（日）～３月１７日（火）（日中共同で２９日間実施予定）

３．結果
現地調査：広東省広州市番禺区群星村及び明星村の砲弾埋設推定地域において、それぞれの探査対象区域を確定（群星村６８ｍ×１９３ｍ、明星村５８ｍ×１１８ｍ（群星村、明星村とも、距離は最大幅））し、探査及び発掘・回収を行うために必要な情報収集等を行った。
探査事業：実施中。

（６）

２００９年度中国各地域の発掘・回収事業計画
No.

1

年月
事業

4月

敦 化 市
蓮 花 泡
（第８・９次）（発掘・回収）

5月

6月

計画作成

7月

佳木斯市
（探査）

9月

10月

11月

12月

1月

2010年
2月

3月

計画作成

事前準備
事前準備
【林地内不明点】 【林地内河川・草地】
発掘・回収（約50日）

2

2009年
8月

発掘要領検討計画作成
事前準備

発掘・回収（約50日）
国

春

解 析

発掘要領検討

再探査
明星村
または群星村3

広州市（発掘･回収）

群星村
または明星村慶
計画作成河床安全確認探査
広州
交
易会

事前準備

節

発掘･回収(30日)

河川工事（止水壁、排水用配管、桟橋等工事）
節

広州
交
計画作成
易会河床安全確認探査

事前準備
発掘･回収(30日)

河川工事（止水壁、排水用配管等工事）
現場仮道路造成等(中国側に依頼)

4

琿春市
（発掘･回収）

事前現地調査及び仮道路造成のための事前探査

全体計画・年度計画作成
計画作成
事前準備

5

6

内モンゴル自治区
（回収）

計画作成

南京市
（回収）

計画作成

事前探査（約2週間）

事前準備

事前準備

※ 各事業は、時期・期間等を変更することがある。

【凡 例】
日中共同実施：中国側へ依頼：（７）

Ｎo.２ 佳木斯市現場（探査台船）（探査風景）（８）

Ｎｏ．３広州市番禺区の現場

（干潮時）

（満潮時）

（満潮時の水上生活家屋）（９）

Ｎｏ．４ 琿春市現場付近地図

英安林場

現 場
車で１０分

徒歩で40分英安河図們市ﾎ ﾃﾙから車で４０分

英安鎮

図們江琿春市（１０）

（１１）