北清掃工場建替事業
事前説明会
場所：北区立元気ぷらざ 第1ホール
日時：平成29年５月26日（金） 午後７時 ～ 8時30分
平成29年５月27日（土） 午前10時 ～11時30分
午後２時 ～ 3時30分

Clean Authority of TOKYO

次

第1開会

2

説明者紹介

3説

4

質疑応答

5閉

明会

本日の説明内容
1 東京二十三区清掃一部事務組合について
2 建替事業の概要について(1) 準備作業(2) 解体・建設工事
3 準備作業の主な内容について(1) 建替計画の策定について(2) 環境影響評価手続について
4 解体・建設工事の主な内容について
5 今後の予定について
１

1 東京二十三区清掃一部事務組合について
2 建替事業の概要について(1) 準備作業(2) 解体・建設工事
3 準備作業の主な内容について(1) 建替計画の策定について(2) 環境影響評価手続について
4 解体・建設工事の主な内容について
5 今後の予定について
２

１ 東京二十三区清掃一部事務組合について

東京二十三区清掃一部事務組合(清掃一組)とは収集・運搬

中間処理

最終処分

(ごみの焼却等)(埋立て)～平成１１年度

東京都（旧清掃局）

平成12年度地方自治法改正により23区に移管

平成１2年度～２３区共同 東京都
各区 23区

東京二十三区清掃一部事務組合
３

１ 東京二十三区清掃一部事務組合について

23区によるごみの共同処理
清掃一組の施設配置図

平成29年４月現在

北清掃工場※杉並清掃工場と光が丘清掃工場と目黒清掃工場は、建替えのため、ごみ搬入停止中。
ごみ搬入停止中４

１ 東京二十三区清掃一部事務組合について

清掃工場の建替えについて①

焼却炉の老朽化等
・焼却炉等の老朽化により２５年程度で建替えが必要②

計画的な建替計画の策定
・可燃ごみの確実な焼却処理のため、
２１清掃工場の建替えを計画的に実施
・工事期間中の北区収集ごみについては、近隣工場へ搬入
５

１ 東京二十三区清掃一部事務組合について

清掃工場の建替スケジュール
一般廃棄物処理基本計画より
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

杉並
光が丘
目黒江戸川
北準備期間

建替工事期間北清掃工場は、平成34年度から建替え予定

６

1 東京二十三区清掃一部事務組合について
2 建替事業の概要について(1) 準備作業(2) 解体・建設工事
3 準備作業の主な内容について(1) 建替計画の策定について(2) 環境影響評価手続について
4 解体・建設工事の主な内容について
5 今後の予定について
７

２ 建替事業の概要について

建替事業の概要について
１

２

準備作業（平成２９年度～平成３３年度予定）①

建替計画の策定②

環境影響評価手続

解体・建設工事（平成３４年度～平成３９年度予定）
既存工場を解体し、同敷地に建設
８

２ 建替事業の概要について

建替事業のスケジュール
準備期間

建替工事

工場操業

建替計画
策定

準備作業
環境影響評価手続

工事
予定

調査計画
現況調査

解体工事
建設工事

環境影響予測評価現工場
稼働

事後調査

解体工事

建設工事

新工場
稼働

９

1 東京二十三区清掃一部事務組合について
2 建替事業の概要について(1) 準備作業(2) 解体・建設工事
3 準備作業の主な内容について(1) 建替計画の策定について(2) 環境影響評価手続について
4 解体・建設工事の主な内容について
5 今後の予定について
１０

３ 準備作業の主な内容について（１） 建替計画の策定について「清掃工場建替計画」とは① 焼却炉の形式や構造、性能を検討② 公害防止設備の性能などを検討③ 高効率の発電設備などを検討④ 工場棟・煙突の高さ等のボリューム、配置などを検討
１１

３ 準備作業の主な内容について（１） 建替計画の策定について建替計画策定のための検討① 設備計画焼却炉の形式や公害防止設備等の計画を策定② 工場棟・煙突等に関する計画
建物の高さ等のボリューム・配置、緑化等の計画③ 基本デザイン
建物デザイン、外観イメージを作成④ 工事計画
工事スケジュール、施工方法、環境・安全対策等の計画を策定
１２３ 準備作業の主な内容について（１） 建替計画の策定について

建替計画策定のための事前調査①① 既存工場調査
・既存工場の設備や、建物の規模・配置等の調査
・アスベスト含有調査
・土壌汚染調査② 基礎調査 （ボーリング調査）
敷地調査や地盤調査等
１３

３ 準備作業の主な内容について（１） 建替計画の策定について

建替計画策定のための事前調査②
地盤調査では、地層の地質や固さ、地下水脈の有無等を調査

音の出る作業のため、防音対策を施し、周辺に充分配慮しながら行います。

▲地盤調査の様子

１４

３ 準備作業の主な内容について（１） 建替計画の策定について

建替計画策定の流れ

計画決定

意見募集

計画素案 住民説明会

計画素案の作成

調査・検討

１５

1 東京二十三区清掃一部事務組合について
2 建替事業の概要について(1) 準備作業(2) 解体・建設工事
3 準備作業の主な内容について(1) 建替計画の策定について(2) 環境影響評価手続について
4 解体・建設工事の主な内容について
5 今後の予定について１６

３ 準備作業の主な内容について（2） 環境影響評価手続について「環境影響評価手続」とは一定規模以上の大規模事業実施に際し、東京都環境影響評価条例に定められた手続き①

環境に与える影響を予測・評価②

予測・評価に基づく「環境影響評価書案」の作成③

住民や関係自治体の意見聴取④

専門家による審議会での審査
環境への影響を低減する仕組み

１７

３ 準備作業の主な内容について（2） 環境影響評価手続について

環境影響評価項目
環境への影響を評価するための項目例(１) 大気汚染(10) 日影(２) 悪臭(11) 電波障害(３) 騒音・振動 (12) 風環境(４) 水質汚濁(13) 景観(５) 土壌汚染
(14) 史跡・文化財(６) 地盤(15) 自然との触れ合い活動の場(７) 地形・地質 (16) 廃棄物(８) 水循環(17) 温室効果ガス(９) 生物・生態系

１７項目から評価項目を選定

１８

３ 準備作業の主な内容について（2） 環境影響評価手続について環境影響評価手続の流れ

評価書の提出意見募集

評価書案 住民説明会

評価書案の提出

意見募集

調査計画書の提出

１９

1 東京二十三区清掃一部事務組合について
2 建替事業の概要について(1) 準備作業(2) 解体・建設工事
3 準備作業の主な内容について(1) 建替計画の策定について(2) 環境影響評価手続について
4 解体・建設工事の主な内容について(1) 解体・建設工事について(2) 解体・建設工事中の環境対策について
5 今後の予定について

２０

４ 解体・建設工事の主な内容について（1） 解体・建設工事について

解体工事①

焼却炉や公害防止設備等に付着している灰などの清掃②

建物・煙突は全て解体③

粉じん飛散防止対策や騒音対策等を実施④

ごみバンカ等の地下部分の解体は、地盤沈下等の防止対策を実施
２１

４ 解体・建設工事の主な内容について（1） 解体・建設工事について

建設工事①

土壌の汚染状況調査②

地下部分から地上部分へと建物を建設③

建物の完成部分から工場設備を搬入し、組立と据付を実施④構内道路や植栽の整備
２２

1 東京二十三区清掃一部事務組合について
2 建替事業の概要について(1) 準備作業(2) 解体・建設工事
3 準備作業の主な内容について(1) 建替計画の策定について(2) 環境影響評価手続について
4 解体・建設工事の主な内容について(1) 解体・建設工事について(2) 解体・建設工事中の環境対策について
5 今後の予定について

２３

４ 解体・建設工事の主な内容について（2） 解体・建設工事中の環境対策

解体・建設工事中の環境対策①(1)騒音・振動対策①低騒音・低振動型の建設機械の使用②防音シート・防音パネルの設置

大田清掃工場▲解体中の防音シート設置状況

杉並清掃工場▲建設中の防音シート設置状況
２４４ 解体・建設工事の主な内容について（2） 解体・建設工事中の環境対策

解体・建設工事中の環境対策②(2)排ガス・粉じん対策①排ガス対策に適合した建設機械・工事用車両の使用②タイヤ洗浄及び場内散水の徹底▲建設機械の排ガス対策▲タイヤ洗浄の様子
２５４ 解体・建設工事の主な内容について（2） 解体・建設工事中の環境対策

解体・建設工事中の環境対策③(3)アスベスト対策①事前調査による含有物の把握②関係法令等に基づく適正処理▲アスベスト飛散防止対策の様子
２６

1 東京二十三区清掃一部事務組合について
2 建替事業の概要について(1) 準備作業(2) 解体・建設工事
3 準備作業の主な内容について(1) 建替計画の策定について(2) 環境影響評価手続について
4 解体・建設工事の主な内容について
5 今後の予定について
２７

５ 今後の予定について

今後の説明会のスケジュールについて[建替事業スケジュール]
準備期間

解体工事

建設工事

建建設
設工
工事
事説
説明
明会
会

解
解体体工工事
事説
説明
明会
会

評
評価
価書
書案
案説
説明
明会
会

計計画
画素
素案案説
説明
明会
会

事事前前説
説明
明会
会

２８

５ 今後の予定について

今年度の予定について今年度から建替計画の策定を開始し、策定に関する調査を実施するとともに、環境影響評価手続を開始
２９年度
6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

建替計画策定建替計画策定に関する調査
環境影響評価手続

２９

建替事業に関するご意見等を募集します
郵便、ＦＡＸまたは電子メールにてお寄せください
詳細については、同封の用紙をご覧ください

受付期間：平成29年６月９日（金）まで
東京二十三区清掃一部事務組合
Clean Authority of TOKYO

２９３０