古川流域の総合的な治水対策事業に関する説明会(R５.６.10)

資料－１

治水対策の進捗状況について
１ 古川流域の総合的な治水対策協議会の取組みについて

秋田市建設部
１

１

古川流域の総合的な治水対策協議会の取組みについて(1) 普通河川古川の概要

古川は、四ツ小屋地区のやぶれ沼を起点とし、一方は古川排水樋門から雄物川へ、もう一方は猿田川へと流れる市管理の普通河川。（流域面積Ａ＝約11.0km2、流路延長Ｌ＝約9.6km）
古川周辺では市街化が進み、雨水の流出量が増加し、近年、気候変動の影響もあり、浸水被害が頻発化。特に平成29年７月、８月、平成30年５月の豪雨では大きな被害が発生した。
平成29年７月豪雨

主な浸水範囲

平成２９年、３０年の古川流域浸水被害

大住二丁目地内

床上床下浸水平成29年７月

平成30年５月

２７０件

１６６件

合計

４３６件

仁井田目長田一丁目地内

H29.7.23 9:25撮影

大住南一丁目地内

H29.7.23 10:07撮影

国道13号 四ツ小屋入口交差点

H29.7.23 12:41撮影
H29.7.23 10:07撮影

仁井田字新中島地内
御野場新町地内

H29.7.23 10:39撮影

H29.7.23 11:32撮影

２

(2) 「古川流域の総合的な治水対策協議会」設立
国、県、市の３者が一体となり、浸水被害の軽減に向けた対策を検討するため、平成30年8月に「古川流域の総合的な治水対策協議会」を設立し、令和元年１２月に対策内容をとりまとめた。
月 日

協議会等

平成30年８月17日

第１回 協議会

・協議会の設立

平成30年11月11日

合同現地調査・現状把握

平成30年11月20日

第２回 協議会

・取組状況の共有

平成31年３月26日

第３回 協議会

・治水対策のあり方

令和元年８月２日

第４回 協議会

・複合案の検討

令和元年12月24日

第５回 協議会

・役割分担・整備スケジュール

令和４年３月23日

第６回 協議会

・進捗状況の確認

令和５年３月23日

第７回 協議会

・進捗状況の確認(3) 浸水被害の要因分析①雄物川水位の影響（外水位）②猿田川水位の影響（背水）③雨水管の排水先の水位の影響④古川の流下能力不足

目的

合同現地調査第７回協議会(4) 被害軽減目標
平成29年7月豪雨と同規模の洪水に対し、｢床上浸水被害の解消｣を目標とした。
３

(5) 古川流域の総合的な治水対策の概要について【ハード対策】 排水機場Ⅰ（市建設部）、排水機場Ⅱおよび潟中町ポンプ（市上下水道局）、猿田川樋門（県）【ソフト対策】 危機管理型水位計、河川カメラ、水害ハザードマップなど
水位計①

河川カメラ①

河川カメラ②

水位計②

大野橋

さるたがわひもん

西潟敷一号橋水位計(秋田市)

凡例：

河川カメラ等(秋田市)

整備スケジュール（予定）と役割分担

猿田川樋門：秋田県

大住地区
道路冠水警報ユニット

小股尻橋

凡例：

P

大野新川橋
かたなかちょう

潟中町ポンプ：秋田市上下水道局

P

水位計③ふるかわ う すいはいすい

古川雨水排水ポンプ場（排水機場Ⅱ）：秋田市上下水道局
河川カメラ③

ふるかわぶんすいもん

古川分水門：秋田市建設部

大久保古川橋

下久保新橋

P

ふるかわはいすいひもん

古川排水樋門：国土交通省

はいすいきじょう

古川排水機場（排水機場Ⅰ）：秋田市建設部
現況写真
ヤブレ沼

岩見川

４

(6) 雄物川水系流域治水プロジェクト
・流域治水プロジェクトとは、流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者（国・県・市等）が協働して取り組む治水対策「流域治水」の全体像を取りまとめたもの。
・雄物川水系流域治水プロジェクトは、雄物川圏域流域治水協議会により、令和３年３月３０日に策定された。
・古川流域の総合的な治水対策は、「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」の一つに位置づけされた。
雄物川水系流域治水プロジェクト【位置図】

古川排水施設整備(国)(県)(市)５

(7) 令和４年度の取組について■災害対策用排水ポンプ車合同排水訓練の実施
古川流域の総合的な治水対策協議会が主催し、国、県、市の３者が合同で排水ポンプ車による排水訓練を実施した。
日 時：令和４年５月26日(木) １３:３０～１４:３０
場 所：古川排水樋門（仁井田字柳林地内）
参加者：約100名（写真：秋田河川国道事務所提供）■古川流域の総合的な治水対策に関する説明会の開催
古川流域の総合的な治水対策事業の進捗状況等について、地域住民への周知を図るため、事業説明会を開催した。
日 時：令和４年６月４日(土) １４:００～１５:３０
場 所：南部市民サービスセンター 多目的ホール
参加者：85名■県民防災の日啓発展示
防災意識の啓発を目的に古川の治水対策などの防災・減災対策の取組みに関するパネルや排水ポンプ車の展示を行った。
期 間：令和４年５月23日（月）～26日（木）場 所：秋田市役所 市民ホール、市民の広場※排水ポンプ車の展示は、５月26日のみ

６

古川流域の総合的な治水対策事業に関する説明会(R５.６.10)

治水対策の進捗状況について
２ 各整備項目の進捗状況(1)古川排水機場（排水機場Ⅰ）整備の進捗状況について(2)古川雨水排水ポンプ場（排水機場Ⅱ）および潟中町ポンプ整備の進捗状況について(3) 猿田川樋門整備の進捗状況について
秋田市建設部
７

古川排水機場（排水機場Ⅰ）整備の進捗状況について１

秋田市建設部目的
古川に流れ込む流域の水を雄物川に排水するための排水機場（ポンプ場）を整備するもの。

２

これまでの取組

令和２年度 排水機場基本設計、地質調査
令和３年度 排水機場詳細設計、用地調査、排水機場設備詳細設計、連絡（工事用）道路・橋梁設計
令和４年度 用地取得、雄物川護岸・高水敷整備、連絡道路橋梁整備
８古川排水機場（排水機場Ⅰ）整備の進捗状況について

３
設
排給排操

秋田市建設部

整備概要
置 箇
水 能
電 設
水 形
作所
力
備式棟

古川左岸側（四ツ小屋字中山地内）
10m3/s（コラム式水中ポンプ（１m3/s）×10台）
発動発電機（ディーゼル式）×５台
堤防乗越形式 Φ600鋼管×10本
鉄骨平屋建、建築面積271.80m2

整備イメージ図９古川排水機場（排水機場Ⅰ）整備の進捗状況について

秋田市建設部

全体計画平面図

操作棟 計画平面図

連絡道路 標準断面図

建築面積 271.80m2
延べ面積 271.20m2

道路幅員 車道６.5ｍ、歩道2.5ｍ

古川10古川排水機場（排水機場Ⅰ）整備の進捗状況について

４秋田市建設部特徴○堤防乗越形式

定規断面外での整備が可能となり、経済性、施工日数で有利○排水機場の耐水化

水中ポンプの採用や発動発電機等を格納する操作棟を造成盛土上に設置○排水ポンプの小容量・多台数化

１台が故障の場合でも大幅な能力低下を防ぐことができ、リスク分散が図られる。

○他施設との連携強化• 古川分水門を排水機場操作棟で遠隔操作• 古川排水樋門（国）の操作を排水機場管理者（市）が行う予定。
• ICT技術を活用した運転状況等の遠隔監視により、他施設との情報共有を図る。
11

古川排水機場（排水機場Ⅰ）整備の進捗状況について

５秋田市建設部

事業スケジュール

〇令和５年度事業内容• 排水機場整備（機場本体、機械電気設備）• 工事用道路〇整備費4,451,500千円（Ｒ５～Ｒ７）
12古川流域の総合的な治水対策事業に関する説明会(R５.６.10)

治水対策の進捗状況について
２ 各整備項目の進捗状況(1)古川排水機場（排水機場Ⅰ）整備の進捗状況について(2)古川雨水排水ポンプ場（排水機場Ⅱ）および潟中町ポンプ整備の進捗状況について(3) 猿田川樋門整備の進捗状況について
秋田市上下水道局
13古川雨水排水ポンプ場（排水機場Ⅱ）・潟中町ポンプ整備の進捗状況について１

秋田市上下水道局

目的

大雨時の降雨による床上浸水被害を解消するため、古川（新川）に流れ込む流域の雨水を雄物川に排水する施設（古川雨水排水ポンプ場）を整備し、また、周囲に比して、地形的に低地である仁井田潟中町地区に、排水ポンプを設置する。

２

これまでの取組

令和２年度 下水道法に基づく事業計画変更
令和３年度 地下埋設物管理者や排水予定地管理者等との協議を実施
ポンプ場基本設計、地質調査、用地調査
令和４年度 ポンプ場詳細設計、地質調査、事業用地取得
河川協議（工作物占用等）
14

古川雨水排水ポンプ場（排水機場Ⅱ）・潟中町ポンプ整備の進捗状況について

３設
排給
排引導

秋田市上下水道局

整備概要
置 箇
水 能
電 設
水 形
込 施
水所
力備式設
路

雄物川右岸側（秋田発電・工業用水道敷地北側）
11.0㎥/s（排水ポンプ（1.38 ㎥/s ）×８台）
発動発電機（ガスタービン式）
堤防乗越形式 φ700×15本
電動式引込ゲート２門
ボックスカルバート（幅2.8m、高さ2.8m）L=151.4m

整備全体図

秋田リバーサイドグリーン

雄物川へ強制排水堤防乗越管
仁井田新中島
第三街区公園

吐出水槽

古川雨水排水ポンプ場
11.0㎥/s
古川引込施設
秋田発電・工業用水道事務所

15

古川雨水排水ポンプ場（排水機場Ⅱ）・潟中町ポンプ整備の進捗状況について秋田市上下水道局

ポンプ場本体イメージ図

16古川雨水排水ポンプ場（排水機場Ⅱ）・潟中町ポンプ整備の進捗状況について４

秋田市上下水道局

特徴○堤防乗越形式

雄物川堤防の堤体の掘削等を最小限にでき、ゴルフ場コース下への樋管埋設も不要となるため、施工日数で有利。

○排水機場の耐水化

下水道設計指針における「浸水しない構造」を採用し、自家発電機室、電気室等の設置床高を浸水しない高さに設定する。

○排水ポンプの仕様を変更

ディーゼルエンジン駆動による排水ポンプを、近隣への騒音や振動に配慮し、ガスタービン式の発動発電機を使用した排水ポンプへ変更した。
１台あたりの排水能力と台数を、設計指針に基づき費用対効果を再検討した結果、８台設置とした。

○吐出水槽を設置

ポンプ稼働時に発生する振動が、堤体に影響を及ぼさないようすること、ポンプの口径φ800を堤防乗越管の管径φ700へ絞る必要があることから、吐出水槽を設置。
17

古川雨水排水ポンプ場（排水機場Ⅱ）・潟中町ポンプ整備の進捗状況について５

秋田市上下水道局

事業スケジュール
Ｒ２Ｒ３

事業計画変更基本設計

Ｒ４Ｒ５Ｒ６Ｒ７

ポンプ場整備工事(ポンプ場・引込施設本体)

詳細設計

ポンプ場整備工事(機械設備・電気設備)
地質調査

古 川雨 水排 水 ポン プ 場

用地調査

地質調査
用地取得
河川協議・申請

潟 中 町ポ ン プ

暫定ポンプ整備工事

導水路整備工事許可

詳細設計

ポンプ整備工事〇令和５年度事業内容• ポンプ場整備（ポンプ場・引込施設本体／ポンプ等機械電気設備）• 導水路整備• 河川協議（工作物占用等）〇整備費

7,890,000千円（Ｒ５～Ｒ７）※潟中町地区は、排水ポンプの整備完了(Ｒ７末)まで、整備済みの暫定ポンプで対応。
18

古川流域の総合的な治水対策事業に関する説明会(R５.６.10)

治水対策の進捗状況について
２ 各整備項目の進捗状況(1)古川排水機場（排水機場Ⅰ）整備の進捗状況について(2)古川雨水排水ポンプ場（排水機場Ⅱ）および潟中町ポンプ整備の進捗状況について(3) 猿田川樋門整備の進捗状況について
秋田県19猿田川樋門整備の進捗状況について

１

秋田県

目的
猿田川から古川への背水（バックウォーター）を防ぐために、樋門を設置するもの。

２

これまでの取組

令和２年度

測量、地質調査、排水樋門予備設計

令和３年度

排水樋門予備設計

令和４年度

排水樋門詳細設計
20

秋田県

猿田川樋門整備の進捗状況について

３整備概要

設 置 箇 所

猿田川左岸

計 画 流 量21m3/s

樋 門 断 面(B)4.55m×(H)2.5m×２連

ゲ ート形 式

引上げ式ゲート

樋門一般図

平面図

断面図

排水樋門

引上げ式ゲート古川
猿田川

猿田川→21

秋田県

猿田川樋門整備の進捗状況について

現況写真

猿田川

ＪＲ

排水樋門

古川

４特徴
• 引上げ式ゲート形式の採用により、状況に応じたゲート操作が可能となり、各施設との連携による効率的・効果的な運用が可能。
• 動力と手動の両方で開閉操作が可能なため、非常時等でも確実な止水が可能。
• 施設位置を、大野橋を横断する位置から古川河道内に変更。通行止めなど、周囲の交通への影響が最小限となるよう配慮。
22

秋田県

猿田川樋門整備の進捗状況について

５事業スケジュール年度

R２設計

R３R４調査・予備設計

詳細設計

用地・補償工事

R５R６

R７

用地測量
移設補償工事〇令和５年度事業内容• 用地測量• 支障物件移転• 事業説明会（沿川地域）
23

古川流域の総合的な治水対策事業に関する説明会(R５.６.10)

治水対策の進捗状況について
３ ソフト対策について

秋田市建設部24

災害対策用排水ポンプ車の活動状況について

秋田市建設部

市では、防災機能のさらなる強化を図るため、令和３年度より、排水ポンプ車を２台配備している。円滑な作業技術の習得を目的に排水訓練を実施し、昨年８月の豪雨の際は、古川排水樋門で排水作業を行った。

(1) 排水訓練(2) 出動実績

委託業者の円滑な作業技術の習得を目的とした排水訓練を年４回（春期２回・秋期２回）実施。

令和４年８月豪雨月日

場所ポンプ車

第１回

令和４年５月26日

古川排水樋門

２号車

第２回

令和４年７月１日

三角沼緑地公園

１号車

第３回

令和４年10月19日

三角沼緑地公園

２号車

第４回

令和４年11月11日

三角沼緑地公園１号車

８月15日から16日にかけて前線や低気圧の影響により、各地で断続的に強い雨が降り、雄物川の水位が上昇。古川への逆流を防ぐた
め古川排水樋門が閉門した。
古川の内水処理のため、排水ポンプ車60㎥（02号車）が出動し、排水作業約20時間、推定総排水量約５7,000㎥におよぶ排水作業を行い、古川の氾濫防止に効果を発揮した。
古川排水樋門
閉鎖状況

ポンプ車による排水状況

国・県・市による災害対策用排水ポンプ車合同排水訓練を実施
古川流域の総合的な治水対策協議会が主催し、災害対策用排水ポンプ車の作業技術のさらなる習得を図るため、出水期を前に、国、県、市による排水ポンプ車の合同排水訓練を実施した。
日 時：令和４年５月26日(木) １３:３０～１４:３０
場 所：古川排水樋門（仁井田字柳林地内）
参加者：約100名【参加車両】
排水ポンプ車
照明車

３台
１台

夜間の排水作業25古川流域の総合的な治水対策リーフレットの改訂について
これまで、令和２年５月作成のリーフレット（緑色）により、本協議会の取組を紹介してきた。
作成から３年が経過し、各治水対策の進捗に伴い、内容の一部に修正が必要となったことから、リーフレットを改訂したものです。
改訂したリーフレットは、南部地区の公共施設に備え付けるなど、本治水対策の内容等の周知に活用していく。

秋田市建設部◎主な変更点○３ページ目 河川情報等
河川情報として、以前からwebで公開している水位計のほか、令和４年度より映像配信を開始した河川カメラに関して追記した。
内水による浸水想定区域図(参考資料)
が、市ホームページ（水害ハザードマップ）で確認できることについて記載した。
市が排水ポンプ車を配備し、排水訓練のほか、令和４年８月豪雨で古川へ出動したことについて記載した。

○４ページ目 治水対策概要図
図中に河川カメラの設置位置を追記した。
｢水門や排水機場の効果｣として、絵を交え、治水対策の効果を説明

完成予想図として古川排水機場のものを掲載

令和５年５月改訂
26