不正形な⽊造建物におけるBIM活⽤

2022.12.13
コーナン建設株式会社
BIM推進部

富樫誠

0

会社概要

創業

︓1948年（昭和23年）

本社

︓⼤阪
東京⽀社、横浜⽀店
阪神⽀店、神⼾⽀店

資本⾦ ︓485百万円
従業員数︓276名
売上⾼︓21,356百万円（令和4年3⽉期）
1

設計／施⼯BIMの体制
BIM推進部
各部BIM⽀援
⼈材育成

⼤阪設計部
東京設計部
計画、パース、動画

鉄⾻ファブ
設備サブコン

⼤阪BIM企画室
東京BIM企画室
施⼯BIM

2

取り組み概要
コーナン建設のBIM活⽤状況
企画設計、パース、動画

3

取り組み概要
コーナン建設のBIM活⽤状況

鉄⾻建⽅ステップ
楊重計画
設備スリーブ⼲渉チェック

仮設計画
⾼圧線離隔距離
重機旋回チェック

掘削⼯事ステップ
掘削⼟量計算⼭留計画

コンクリート打設⼯区検討
鉄筋スリーブ⼲渉チェック

柱脚納まり

4

⼯事概要
高速道路パーキングエリア休憩所
⼯事場所︓⼤阪府
建築⾯積︓343.11㎡
延床⾯積︓323.04㎡最⾼⾼さ︓ 6.58m

構造規模︓⽊造 平屋建て
主要⽤途︓休憩所
外部仕上︓屋根 カラーガルバリウム鋼板葺
外壁 カラーガルバリウム鋼板

5

⼯事概要
高速道路パーキングエリア休憩所
⼯事場所︓⼤阪府
建築⾯積︓343.11㎡
延床⾯積︓323.04㎡
最⾼⾼さ︓ 6.58m

構造規模︓⽊造 平屋建て
主要⽤途︓休憩所
外部仕上︓屋根 カラーガルバリウム鋼板葺
外壁 カラーガルバリウム鋼板

6

⼯事概要
高速道路パーキングエリア休憩所
⼯事場所︓⼤阪府
建築⾯積︓343.11㎡
延床⾯積︓323.04㎡
最⾼⾼さ︓ 6.58m

構造規模︓⽊造 平屋建て
主要⽤途︓休憩所
外部仕上︓屋根 カラーガルバリウム鋼板葺
外壁 カラーガルバリウム鋼板

7

⼯事概要
高速道路パーキングエリア休憩所
⼯事場所︓⼤阪府
建築⾯積︓343.11㎡
延床⾯積︓323.04㎡
最⾼⾼さ︓ 6.58m

登り梁

構造規模︓⽊造 平屋建て
主要⽤途︓休憩所
外部仕上︓屋根 カラーガルバリウム鋼板葺
外壁 カラーガルバリウム鋼板

コンプレッションリング
8

⼯事概要
高速道路パーキングエリア休憩所
⼯事場所︓⼤阪府
建築⾯積︓343.11㎡
延床⾯積︓323.04㎡
最⾼⾼さ︓ 6.58m

構造規模︓⽊造 平屋建て
主要⽤途︓休憩所
外部仕上︓屋根 カラーガルバリウム鋼板葺
外壁 カラーガルバリウム鋼板

9

各取り組みの説明
問題点
・従来の2D図⾯だけでは表現しきれない複雑な形状を成している。
・図⾯に記載されている⼨法情報が少ない。
・当該建物の基本構造を成す登り梁の位置は、⽔上⽔下のポイントの⾼さが表記されているのみで、平⾯的な位置⼨法が明記されていない。
10

各取り組みの説明

11

各取り組みの説明

12

各取り組みの説明

13

各取り組みの説明
問題点
・軸組図が少なく、すべての部材の⾼さ⽅向の配置が図⾯から読み取れない。
・不整形な形状のため、図⾯間不整合箇所の関係者共有が容易でない。
・⽊材の各接合部に使⽤する⾦物については、要求される引張耐⼒の記述はあるものの、具体的な⾦物選定また⾦物プロットは施⼯者が検討する必要がある。
14

各取り組みの説明
問題点
・コロナ禍により関係者間打合せをリモート中⼼で⾏う必要がある。
・複雑なフレームなので、建築と設備の納まり検討が容易でない。
・図⾯資料が少ないため施⼯図チェックが困難。いかに施⼯図の正確性を担保し、監理者の承認を得るか⼯夫が必要。

15

各取り組みの説明
BIMモデル作成⽅法

コンプレッションリング
16

各取り組みの説明
BIMモデル作成⽅法

17

各取り組みの説明
BIMモデル作成⽅法

18

各取り組みの説明
BIMモデル作成⽅法

19

各取り組みの説明
BIMモデル作成⽅法

20

各取り組みの説明
BIMモデル作成⽅法

21

各取り組みの説明
BIMモデル作成⽅法

22

各取り組みの説明
BIMモデル作成⽅法

23

各取り組みの説明
BIMモデル作成⽅法

24

各取り組みの説明
BIMモデル作成⽅法

25

各取り組みの説明
BIMモデル作成⽅法

26

各取り組みの説明
BIMモデルを活⽤することで得られた効果①

複雑な形状の理解と関係者間での共有、問題解決も⼿早く②

図⾯間の不整合の関係者間共有が迅速に③

BIMモデルの⼀覧表で部材チェックが簡単に④

定例打合せでのBIM活⽤で打合せがスムーズに
27

各取り組みの説明②

図⾯間の不整合の関係者間共有が迅速に

図⾯上の屋根形状
表現⽅法
等⾼線

グリッド交点の⾼さ
28

各取り組みの説明②

図⾯間の不整合の関係者間共有が迅速に

グリッド交点の⾼さ

等⾼線

29

各取り組みの説明②

図⾯間の不整合の関係者間共有が迅速に等⾼線から外れている
グリッド⾼さが所々に30

各取り組みの説明②

図⾯間の不整合の関係者間共有が迅速に等⾼線から外れている
グリッド⾼さが所々に説明不要で不整合状況を共有
31

各取り組みの説明③

BIMモデルの⼀覧表で部材チェックが簡単に

32

各取り組みの説明④

定例打合せでのBIM活⽤で打合せがスムーズに

33

各取り組みの説明
BIMモデルを活⽤することで得られた効果⑤

建築と設備の⼲渉チェックが迅速に⑥

プレカット業者とのデータ共有⑦

施⼯図チェックはデータの重ね合わせで効率的に⑧

建物配置墨出し検査にBIM座標データ活⽤で効率的に34

各取り組みの説明⑤

建築と設備の⼲渉チェックに活⽤

35

各取り組みの説明⑤

建築と設備の⼲渉チェックに活⽤

36

各取り組みの説明⑦

施⼯図チェックはデータの重ね合わせで迅速に

37

各取り組みの説明⑦

施⼯図チェックはデータの重ね合わせで迅速に

38

各取り組みの説明⑧

建物配置墨出し検査にBIM座標データ活⽤で効率的に39

各取り組みの説明⑧

建物配置墨出し検査にBIM座標データ活⽤で効率的に40

各取り組みの説明⑧

建物配置墨出しや検査にBIM座標データ活⽤で効率的にコンプレションリング仮組検査状況
41

各取り組みの説明⑧

建物配置墨出しや検査にBIM座標データ活⽤で効率的に「杭ナビ」を活⽤した計測状況
42

各取り組みの説明

43

各取り組みの説明

44

各取り組みの説明45成果・⽣産性向上への貢献度
複雑な形状なので、従来の2D図⾯ですべて調整するのは⼿間がかかりすぎるが・・・

46

成果・⽣産性向上への貢献度
BIMデータがあったおかげで・プレカットデータにBIMデータを活⽤し、モデル承認としたので、承認図の作成を⼤幅に削減。
チェック、承認に要する時間も⼤幅削減。
・現場加⼯はほとんど不要で、微調整のみで対応。
モデルで納まり確認済なので、⼿戻り作業もほぼ回避。
これにより資材のロス率を⼤幅に削減。
47

課題と対策施⼯BIMをすすめる上で留意すべきこと
・BIMデータが現場⽬線で、本当に必要なものになっているか・BIM担当者はソフトの習得だけでなく、現場の進め⽅、建築的な納まりの理解、安全管理など、現場経験が必須
・現場担当者が⾃分でBIMソフトを操作して利⽤する事が理想

48

今後への期待・成功事例の積み重ねにより、採⽤現場を増やす。
・協⼒業者も含めて、BIMを活⽤することが当たり前になる・データが川上から川下へ連携していけるように・若⼿の⼯事担当者が、施⼯準備期間中に⾃ら躯体モデルを作成

49