Proposalfor
ILC
ILC準備研究所提案書について
PreparatoryLaboratory
2021年6月10日（木）ILC勉強会
ILC国際推進チーム WG2部会長 道園 真一郎

Proposalfor
ILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書とは？
Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-Lab)n ILC準備研究所(以下プレラボ)を立ち上げるには多くの研究機関の参加が必要
n この提案書は、参加を希望する研究機関が各国での検討を行うための情報を提供するために作成
n プレラボの組織的枠組み、実装モデル、および作業計画の概要をまとめた
もの
n ILC国際推進チーム(IDT)が作成し、世界の研究者組織である国際将来加速器委員会(ICFA)が承認している1

ILC-IDT
ILC国際推進チームとは？
ILC International Development Team(ILC-IDT)n ILC International Development Team (ILC-IDT)n 日本語名 ILC国際推進チーム
n 議長:中田達也スイス連邦工科大学ローザンヌ校名誉教授
n ILCプロジェクトの第一段階として、日本におけるILC準備研究所（プレラボ）を設立する準備作業を行うことを任務として2020年8月に国際将
来加速器委員会(ICFA)によって設立された組織

2

ILC-IDT
ILC国際推進チームとは？
国際将来加速器委員会

ILC 国際推進チーム
執⾏部
執⾏部議⻑・作業部会１部会⻑
欧州地域代表スタイナー・スタップネス（CERN)

⽶州地域代表アンディ・ランクフォード(カリフォルニア⼤学アーバイン校)

アジア太平洋州地域代表

ジェフリー・テイラー（メルボルン⼤学）

作業部会２部会⻑

道園 真⼀郎(KEK)

作業部会３部会⻑

村⼭ ⻫ (カリフォルニア⼤学バークレー校/東京⼤学)

KEKリエゾン

作業部会1
準備研究所設⽴

中⽥ 達也(スイス連邦⼯科⼤学ローザンヌ校)

岡⽥ 安弘(KEK)

作業部会2
加速器

作業部会3
物理・測定器3

ILC
Pre-Laboratory
ILC準備研究所(プレラボ）とは？
ILC Preparatory Laboratory(Pre-Lab)

研究者コミュニティは、ILCの段階的な実現を提案している

1 第１段階：国際推進チーム(IDT)1-1.5年

n ICFAのもとにIDT設立。ホストはKEK

2 第２段階：ILC準備研究所（プレラボ）

4年程度

n 世界の研究所間でプレラボ設立

3 第３段階：ILC研究所による建設

10年程度

n 政府間合意のもとILC研究所設立

4 第４段階：ILC研究所による運用

20年以上
4

ILC
Pre-Laboratory
ILC準備研究所(プレラボ）とは？
ILC Preparatory Laboratory(Pre-Lab)

プロジェクトの準備期間中に、本格的なILC研究所の建設開始に向けた技術的・工学的な準備を整えることが準備研究所の目的。主要な課題は以下の通り
n 加速器施設の技術的な準備と設計書の作成
n 土木工事や現場のインフラ整備のための設計検討や文書作成、環境への影響評価
n ILC物理プログラムの準備
n ILC研究所設置に向けた各国当局および日本の地域自治体への情報提供
n アウトリーチと広報活動の調整

5

ILC
Pre-Laboratory
なぜILC準備研究所が必要か？
ILC Preparatory Laboratory(Pre-Lab)n ILC を実現するためには、参加に関心を持つ国々の間で、費用・責任分担、組織体制とガバナンス等に係る国際交渉を経て合意に達することが必要
n そのためには加速器に関する技術的準備・設計書を完了させ、インフラや土木工事のコストについてサイトに基づく調査・設計を行い、建設費と運営費を確実に見積もることが必要
n プロジェクトの準備期間中に、本格的なILC研究所の建設開始に向けた技術的・工学的な準備を整え、政府間の議論へ必要な情報を提供するために準備研究所を設立する

6

ProposalforILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書要旨
Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-Lab)

ILC準備研究所(プレラボ）の運営指針
n プレラボは、世界の研究機関の国際協働として組織
n 技術的な作業と設計作業は全てワークパッケージとして整理され、参加する研究所からMoUによる物納貢献で行われる
n 資金調達を含めた物納貢献の執行は、様々な協定を締結した各研究機関が責任を持ち、各研究機関によって管理n プレラボの事業には世界の研究機関から数百人が参加。全体を総括・調整するために小規模な本部を置く
n 本部の運営は、本部スタッフの雇用を含めて日本で行う。土木工事やサイト関連の作業は、装置が設置される日本が責任を負う
n 加速器関連の作業は、物納貢献として、米州（主にアメリカ合衆国）、アジア（主に日本）、欧州の3つの地域でほぼ均等に分担する
7

ProposalforILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書要旨
Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-Lab)

組織案
Committee of Funding Authorities/

Steering Board/運営委員会

財政当局委員会

Board Chair/委員長 Board

Board Chair/委員長

Members/ 委員Board

Board Members/委員

Secretary/書記

Board Secretary/書記

n 運営委員会(参加研究機関の代表者の集まり)：最高意思決定機関
n 財務当局委員会：プレラボ活動の進捗状況を監督・助言を行う
n 役員会：プレラボの運営組織。所長

Central Bureau/本部と部門長で構成

Directorate/役員会Director/所長
Associate Director for Accelerators/

Advisory Committees/諮問委員会
ILC Experiments/ ILC実験
ILC Machine/ ILC加速器
ILC Civil Engineering & Environment/
ILC土木及び環境

加速器部門長Associate Director for Civil Engineering/
土木部門長

Associate Director for Research/研究部門長n 本部：役員会を支援。日本に設置
n 役員会事務局：秘書業務等の機能で
ILC準備研究所の運営サポートn 中央技術オフィス：加速器に関するプロジェクト管理サポート

Directorate Office/
役員会事務局

National Laboratories/
各国主要研究機関

Administration Office/
本部事務局

Central Technical Office/中央技術オフィス

Regional Laboratories/
地域代表研究機関関n 本部事務局：事務作業の支援
n 諮問委員会：役員会への助言を行う

Universities/ 大学

8

ProposalforILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書要旨
Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-Lab)

必要な法的形態とILC準備研究所創設プロセス
n ＩＬＣ準備研究所の本部は、その運営のため日本の法律に基づく「一般社団法人」として整備するのが望ましい
n 少数の主要研究機関（必要に応じて資金配分機関）がプレラボ設立に合意し「共同宣言」によって開始
n 主要研究機関でプレラボ設立後、合意のできた他の研究機関が参加し、プレラボを拡大することを想定
n IDTは、創設メンバー研究所間の議論と並行して、現在進行中のILC準備研究所プログラムへの参加を計画している研究機関の具体的な関心事や専門性の調査を継続する

9

Proposalfor
ILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書要旨
Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-Lab)

作業計画：加速器
n プレラボの加速器関連活動は、技術的な準備・詳細技術設計・文書化
n メンバー研究所からの物納貢献により提供
n 技術的準備項目は以下の通り
Ø 文部科学省のILCに関する有識者会議や日本学術会議の検討委員会で指摘されたものを含め、残された技術的不確実性を排除すること。
Ø 技術設計報告書（TDR）以降の数年間における重要な技術的進歩を取り入れる
こと
Ø 詳細技術報告書の完成とILCプロジェクトの必要コストおよび人的資源の正確な見積もりを可能にすること

10

ProposalforILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書要旨
Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-Lab)n 5つの加速器分野に合計18のワークパッケージを提案

n ワークパッケージとは？
ILC実現に必要となる技術準備の項目とその内容をまとめたもの。

11

Proposalfor
ILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書要旨
Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-Lab)

作業計画：技術的準備と文書化のタイムライン
年

技術的準備・生産準備

詳細技術文書化1• SRF空洞のコスト削減R&D継続• 産業界との協力によるSRF空洞の試作開始• 陽電子源の開発継続• 国際チームによるTDRコスト見積のレビューとアップデート開始

2

•
••
•

コスト削減のための研究開発完了
生産量歩留まりの決定
クライオモジュールへの空洞組み込み開始
陽電子源の設計レビュー• 内部委員会による技術作業とコスト見積
もりの進捗状況のレビュー実施

3• 安全性・法的側面を考慮したクライオモジュールの海外移送• 陽電子源の設計を選択し重要項目の試作を開始• コスト見積もり完了とその結果について内外のレビュー実施• 技術的およびコスト的な問題についてのリスク分析完了• 詳細技術設計報告書のドラフト作成

4• 移送後のクライオモジュール評価、品質保証手順実証• ILCコンポーネント製造のための地域組織を設立• 陽電子源の重要なコンポーネントの試作作業継続• 詳細技術設計報告書の完成と出版• 入札用の仕様書や大型物品の図面作成開始

12

Proposalfor
ILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書要旨
Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-Lab)

作業計画：土木工事・現場作業
n 日本のILC建設候補地は、国内ILCコミュニティによるパネルが選定、2013年にILC国際推進委員会(LCB)が承認
n 土木・インフラの詳細設計はILC準備研究所の段階で確定する必要がある
n 土木工事やインフラはホスト国の責任と認識
n 必要となる作業項目は以下のとおり
Ø 地質調査Ø 地形調査Ø 環境アセスメント
Ø 安全対策Ø 土木・インフラの詳細設計
Ø ユーティリティ
13

ProposalforILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書要旨
Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-Lab)

作業計画：土木工事・現場作業のタイムライン
n 工事開始までに残された課題① 土木施設の詳細仕様を決定するための調査② 設計図の作成③ 工事契約のための資料作成
年

土木工事・現場作業

1• 加速器と周辺設備の配置に関する基本計画を完成させ、基本設計報告書として文書化。基本設計には、安全対策と環境対策を含む• 必要に応じて、さらに地質調査を実施• 戦略的環境アセスメントの開始

2-3• 建設開始に向けて詳細設計をさらに発展させる• 地質・地形調査は3年目の前半までに完了し、その結果を詳細設計に反映させる• 戦略的環境アセスメントの進捗状況を評価し、実施段階アセスメントを開始する

4• 実施段階アセスメントの完了• 詳細設計書の完成• ILC準備研究所期間終了の半年前である4年目中頃には建設契約書類を完成させる

14

ProposalforILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書要旨
Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-Lab)

物理プログラムの準備：タイムライン
n 加速器と土木関連作業と並行して、物理プログラムの準備を行う。2022年に準備研究所が始動すると仮定した場合に想定されるプロセスは以下の通り
2021

IDTがEoI(関心表明)を募集。EoIの発表はILC準備研究所開始後にワークショップ内で行われる

2022

ワークショップでEoIを発表。EoIの発表からLoI(意向表明)文書への移行は、コミュニティ主導で行われる。初期のILC研究開発費が必要となる

2023

LoIの提出と発表。ILC実験諮問委員会はLoIの評価を開始する。研究開発の継続

2024

ILC実験諮問委員会は技術提案に向けた段階に進むILCの初期実験群を推薦。技術提案に向けた研究開発

2025

技術提案の提出とこれらの実験の発表。研究開発の継続と提出された技術提案に基づいたILC実験諮問委員会による推薦

2026-27

技術提案 およびILC実験諮問委員会の勧告に基づいて、ILC 研究所が設置した委員会が実験を承認。
技術設計書（TDR）に向けた段階に進むことを推薦。建設のための予算要求は、参加研究機関の関連手続きに従って準備・提出される

2027

ILC研究所にて技術設計書（TDR）の承認に基づきILC研究所が建設開始を許可し、実験や実験用サブシステムのための建設資金の支出が可能となる
15

Proposal
forILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書要旨
参考コストと必要な人材
n ILC準備研究所の加速器作業に必要な物件費見積：58百万ILCU*n 必要な人材：約620FTE-year
分野

物件費

人的資源（MILCU）(FTE-year）

線形加速器・超電導高周波加速技術

41.25

285

電子源

2.60

陽電子源

*ILCの通貨単位。1ILCUは2012年の1⽶ドルに相当。購買⼒平価(PPP)の考え⽅に基づき、有識者会議等では１⽶ドル=100円として換算している

項目

人的資源
(FTE-year）

加速器／詳細技術設計・統括

75

6

電子・陽電子源

35

5.85

15

ダンピングリング30

ダンピングリング2.50

30

ダンピングリングからへの主線形加速器
ビーム伝送システム

25

ビーム伝送システム

2.20

16

主線形加速器

60

ダンプ

3.20

12

ビーム伝送システム

25

合計

57.60

364

合計

250

詳細設計及び文書化に必要な人的資源の見積

16

技術準備活動の成果物に必要な物件費・人的資源の見積

Proposal
for
ILC
Pre-Lab
ILC準備研究所提案書要旨
参考コストと必要な人材

項目
現地調査
詳細設計

コスト
(MILCU)

人的資源(FTE/年)

22
43

70

項目
役員付事務局

本部事務局
土木工事費と必要な人的資源の見積

中央技術オフィス

FTE/年

所長および部門長

4

事務サポート、法務、広報、安全

8

局長

1

国際関係、財務・調達、人事・出張、現地IT関連

8

プロジェクト管理・技術調整

5

物理・測定器の共通ニーズの調整

2

工学データ管理システムのIT
サービス

2

計12

99

合計30

ILC準備研究所本部に必要な人的資源の見積
17Summary
まとめ
Proposal for the ILC Preparatory Laboratory (Pre-Lab)n 「ILC準備研究所提案書」は、ILC準備研究所を実現するためのマイルストーンとなる文書
n 今後、IDTはこの提案書に沿って、ILCに関心を持つ世界の研究機関の合意を得て、ILC準備研究所を設立するための活動を進めていく
n この提案書の内容は、物理コミュニティ、研究所、政府機関からの要求を踏まえて、詳細化・加筆修正等を行う予定

18

ご清聴ありがとうございました

19