報道各位
関係各位
都市ガスの今後の復旧見通し等について※ 下線部は前回発表からの変更・新規掲載部分
23 年 3 月 26 日

午後８時

仙台市ガス局
1 今後の復旧の見通し（１）都市ガスの供給方法
被害の少なかった新潟からのパイプラインで送出される、気化された天然ガスを港工場で受け入れ、付臭を行った後に都市ガスを供給いたします。
（２）都市ガスの供給再開の見通しについて
3 月 23 日（水）より順次供給を再開しております。海岸部等、津波の被害の大きかった地区や今後の調査でガス導管の被害が大きい地区などを除き、１ヶ月から１ヶ月半程度での復旧を目指します。
（３）簡易ガスの供給再開について
津波被害を受けた荒浜地区を除き、供給を再開いたしました。
2 現在の復旧作業の状況（１） 閉栓（へいせん）作業
安全確保のため、お客さま宅を順次訪問し、各戸のメーターガス栓が閉まっているかを確認しました。閉栓（へいせん）作業は 3 月 25 日（金）にすべて終了いたしました。
（２）都市ガスの復旧状況 （設備の修繕・開栓（かいせん）作業）（3 月 26 日午後５時現在）
復旧対象戸数（A）※
311,144 戸
本日の復旧戸数3,254 戸本日までの累計復旧戸数（Ｂ）
5,374 戸復旧対象残数（A）-（Ｂ）
305,770 戸
復旧率（Ｂ）/（A）
1.7％
要員数：約 2,300 名（ガス局約 500 名、復旧隊約 1,800 名）※復旧対象戸数とはお客さま戸数から、海岸部等津波の被害の大きい地区のお客さまの戸数及びお客さまのご都合等によりガスをご使用になっていないお客さまの戸数を差し引いたものです。
（３）簡易ガスの復旧状況 （開栓（かいせん）作業）
3/25 簡易ガスの復旧対象の 9 団地すべてが供給再開しました。
（４）復旧隊の活動状況
3 月 26 日に全国のガス事業者より開栓作業を行う開栓隊約 450 名が到着し、復旧隊に加わりました。3 月 27 日以降に開栓作業が本格化します。
・ 要員数：約 1,830 名・ 活動内容：復旧計画策定、被害設備調査、閉栓、導管修繕、開栓等
・ 構成（今後の到着予定も含む）
日本ガス協会、東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガス、北海道ガス、北陸ガス、新発田ガス、越後天然ガス、蒲原ガス、白根ガス、柏崎市ガス水道局、静岡ガス、広島

1

ガス、山形ガス、小千谷市ガス水道局、武州ガス、大多喜ガス、長野都市ガス、小田原ガス、中部ガス、日本海ガス、大津市企業局、岡山ガス、山口合同ガス、四国ガス、宮崎ガス、日本ガス
3

今後の復旧作業約 2,000 戸から 3,000 戸の単位で 155 ブロックに分け、ブロックごとに閉栓作業、設備の修繕、開栓作業の順で実施しています。
（１）閉栓作業
対象戸数のすべてについて終了しました。
（２）設備の修繕
ガスの製造設備やガス導管などの供給設備の被害状況を調査し、修繕しています。
（３）開栓作業１軒、1 軒、お客さま宅を訪問し、ガス漏れなどがないか安全を確認のうえ、各戸のメーターガス栓を開け、使用できるようにしています。
４

各地域のガス管修繕及び供給再開の時期について（１）供給再開の周知方法について３月２３日より、順次供給を再開しております。いくつかのブロックに分け、ブロックごとに順次作業に入っていきます。道路に埋設されたガス管などの被害状況を調べながら、安全が確認された地区から、お客さまのメーターガス栓を開く作業を進めていく
ので、個々の地区の供給再開時期をあらかじめお示しすることができませんが、作業に入る前日までに、ＴＶ、新聞、ホームページ等でお知らせします。
（２）各地域の供給再開予定について別紙のとおり
５

ガス料金の特別措置について被災したお客さまの負担軽減のため、以下の特別措置を行います。

（１）ガス料金の早収期限及び支払期限を延長
平成２３年１月、２月、３月及び４月検針分のガス料金の早収期限（※１）及び支払期限（※２）を１カ月延長いたします。
ただし、支払期限日が平成２３年３月１１日以降となるものが対象です。
（２）使用できなかった月の基本料金を免除
平成２３年３月１１日以降６ヶ月間に限り、お客さまがガスを使用できなかった
場合には基本料金をいただきません。
（３）臨時のガス工事費を免除
被災によりガスの使用ができなくなり、同じ場所で応急処置として行う臨時のガス工事については、平成２３年５月３１日までにお申し出があった場合、工事費はいただきません。
※１早収期限 … 請求書発行日の翌日から２０日目※２支払期限 … 請求書発行日の翌日から５０日目

2（４）都市ガスの標準熱量の変更について
新潟からのパイプラインで送られるガスを供給するため、ガスの標準熱量が変更となります。変更される熱量と一般料金は以下のとおりです。
（熱量）
＜震災前＞

＜3月23日以降＞

46.04655メガジュール

44.11メガジュール（一般料金）
使用量６

基準単位料金＜震災前＞

基準単位料金＜3 月 23 日以降＞

0～20 ㎥

151.62 円

145.24 円

21～100 ㎥

145.78 円

139.64 円

101～300 ㎥

143.68 円

137.63 円

301 ㎥～138.77 円

132.93 円

ガス局施設について
ガス局泉営業所・南営業所
各ガス料金収納窓口
ガスサロン

休業中

休業中

営業中（料金窓口は休業中）

幸町・卸町天然ガススタンド
７

営業中

報道機関のみなさまへのお願い
二次災害防止の観点から、ガスの安全に関して、次の内容を報道していただきます
ようお願いいたします。

（１）

現在、お客さまからのお問い合わせの電話が集中しており、電話が大変つながりにくくなっております。ご迷惑をおかけしております。
各地域の供給再開の時期につきましては、ホームページでご確認いただくことができますのでご利用下さい。
（２） 都市ガスが止まっているお客さまへのお願い①ガスもれ等の二次災害を防止するため、ガスの供給を停止させていただきました。
安全のため、器具栓、ガス栓、メーターガス栓をすべて閉めてください。
② ガスの供給再開にあたりましては、ガス局の係員がお伺いし、お客さまのガス設備の安全を確認させていただきますので、それまではガスをご使用にならないようにお願いいたします。
③ 都市ガス機器に、プロパンガスのボンベを接続することは、絶対にやめてください。ガスの種類が違うため、火災や事故の原因となります。
（３） 都市ガスが供給されているお客さまへのお願い3

現在、安全に配慮しながら、ガスを供給しておりますが、ガスの臭いがしたら火は使用しないで下さい。器具栓、ガス栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、すぐにガス局へご連絡下さい。その際、換気扇は、スイッチから火花がとび、引火する恐れがありますので、絶対に操作しないで下さい。
また、現在、水道、下水道とも復旧中です。不要不急の水道使用を避け、節水にご協力をお願いします。
（４） 都市ガス供給再開当日、ご不在のお客さまへのお願い
都市ガスの供給が再開された地区のお客さまでも、再開当日にご不在の場合には、屋内ガス設備の点検が完了しておりませんので、ガスを止めています。ご不在連絡票を投函いたしますので、ご使用の際には必ずガス局へご連絡いただき、ガス局の係員が設備を点検し、安全を確認するまで絶対にガスを使わないで下さい。
（５）大変ご不便をおかけいたしますが、復旧につきましては、全力をあげてまいります
ので、よろしくご協力お願い申し上げます。

〔お客さまからのお問い合わせ先〕
電話

お客さまセンター

0800-800-8977（フリーアクセス）8：30～19：00

上記以外の時間022-256-2111〔報道機関からのお問い合わせ先〕
電話

経営企画課

２９２－７６５２

4へお願いします。

別 紙

各地域の供給再開予定
郊外部のブロックについては、ブロックの外から中へ、中心部のブロックはブロックの中から外へ進んでいきます。各ブロックの作業進捗の状況は下記のとおりです。お客さま宅の開栓は、道路に埋設されたガス管の修繕作業終了後、順次進めてまいります。

○当面の供給再開（お客さま宅のガス開栓）の予定地区
3月27日
宮城野区安養寺三丁目の一部、幸町4丁目・5丁目の各一部、燕沢1丁目の一部、二の森の一部、東仙台1丁目～7丁目の各一部、枡江の一部。松岡町の一部、泉区明通2丁目・３丁目の各一部、泉ヶ丘1丁目～5丁目の各一部、寺岡1丁目～6丁目の各一部、紫山1丁目の一部、根白石字銅谷屋敷の一部、根白石字銅谷堤下の一部、名取市相互台東1丁目・2丁目の各一部、相互台1丁目～4丁目の各一部、ゆりが丘1丁目～5丁目の各一部、みどり台1丁目～3丁目の各一部、那智が丘1丁目～5丁目の各一部
3月26日午後8時現在
ブロックに含まれる地域等

ブロック

Ｎ１
ブロック

地域

主な地区

Ｃ１ブロック

お客さま宅のガス開栓の状況

泉区北東部

明石南、向陽台、松陵、鶴が 3月31日頃から左記の地域の一部から修繕
丘、山の寺
着手予定

多賀城市西部

山王、南宮

富谷町東部

明石台、成田、東向陽台

左記の地域の一部から順次修繕に着手予定
ガス管の修繕作業が終了後、3月31日頃から左記の 順次開栓に伺います。
地域の一部から修繕に着手予定
左記の地域の一部から順次修繕に着手予
定

泉ヶ丘、泉中央、桂、将監、高森、寺岡、七北田、紫山

泉ヶ丘、寺岡、紫山
修繕中

杜乃橋
旭ヶ丘、小松島、台原南部修繕中
修繕中
修繕中

岩切、幸町、燕沢、鶴ヶ谷、東仙台

幸町、燕沢、鶴ヶ谷、東仙台、小鶴 修繕中 ガス管の修繕作業が終了後、黒松、南光台、八乙女

左記の地域の一部から順次修繕に着手予
定

利府町

Ｎ２ブロック

道路に埋設されたガス管の修繕作業状況

泉区北西部
富谷町西部
大和町
青葉区東部
宮城野区北西部
泉区南東部

青葉区北部
Ｃ２ブロック
泉区南西部

宮城野区南西部
Ｃ３ブロック
若林区西部

ガス管の修繕作業が終了後、順次開栓に伺います。

順次開栓に伺います。

荒巻、川平、国見ヶ丘、桜ヶ左記の地域の一部か ガス管の修繕作業が終了後、丘、台原北部、中山、水のら順次修繕着手予定 順次開栓に伺います。
森、吉成
住吉台、開栓終了。
左記の地域の一部か館、開栓終了。
ら順次修繕に着手予
加茂、長命ヶ丘
ガス管の修繕作業が終了後、定順次開栓に伺います。
新田、榴岡、苦竹、原町、宮 3月28日頃から左記の地域の一部から修繕
千代
着手予定
ガス管の修繕作業が終了後、荒町、河原町、木ノ下、新3月28日頃から左記の 順次開栓に伺います。
寺、遠見塚、中倉、南小泉、 地域の一部から修繕着手予定
大和町

ブロックに含まれる地域等

ブロック

地域

主な地区

道路に埋設されたガス管の修繕作業状況

お客さま宅のガス開栓の状況

Ｃ４西ブロック

青葉区西部

愛子、落合、折立、栗生、西 愛子、落合、高野原
修繕中花苑、高野原

Ｃ４東ブロック

青葉区中心部

一番町、柏木、片平、上杉、 3月28日頃から左記のガス管の修繕作業が終了後、地域の一部から修繕
川内、北山、木町、国見、順次開栓に伺います。
着手予定
米ヶ袋、中央、八幡、宮町

宮城野区北東部
Ｅ１ブロック
多賀城市東部

Ｅ２ブロック

宮城野区南東部
若林区東部

Ｓ１ブロック
Ｓ２ブロック

Ｓ３ブロック

東部沿岸地
区

太白区北部

左記の地域の一部から順次修繕に着手予定
ガス管の修繕作業が終了後、左記の地域の一部か 順次開栓に伺います。
浮島、笠神、下馬、高崎、高ら順次修繕に着手予
橋、中央、伝上山
定
3月26日頃から左記の地域の一部から修繕
鶴巻
ガス管の修繕作業が終了後、着手予定
3月26日頃から左記の 順次開栓に伺います。
沖野、霞目、上飯田、六丁目 地域の一部から修繕着手予定

高砂、田子、福田町、福室

泉崎、大野田、郡山、金剛
沢、富沢、長町、西多賀、緑ヶ丘、向山、八木山

太白区西部

太白、人来田、茂庭、山田

太白区南部

四郎丸、中田、袋原、柳生

名取市

ガス管の修繕作業が終了後、順次開栓に伺います。

郡山 修繕中ガス管の修繕作業が終了後、順次開栓に伺います。

茂庭 修繕中茂庭の一部、茂庭台、開栓終了。
ガス管の修繕作業が終了後、順次開栓に伺います。

左記の地域の一部から順次修繕に着手予
定ガス管の修繕作業が終了後、相互台、ゆりが丘、み 順次開栓に伺います。
どり台、那智が丘 修
繕中
被害の少ないところから順次復旧に努めます。

※被害状況、作業の手順により、一部変更になる場合があります。