資料４－１

送配電効率化・計画進捗確認WG

効率化への取り組みについて

2024年8月26日

株式会社関電工

1目

次

１．会社紹介（配電工事の概要、配電工事体制、技術技能の強化）
２．効率化への取り組み（東電PGと協働取り組み、自社取り組み）
３．配電工事会社からの意見と要望

2

１．会社紹介
会社名

株式会社

関電工

設 立

1944年9月1日

代表者

取締役社長

仲摩

資本金

俊男

10,264百万円（2024年3月末現在）

連結売上高5,984億円

従業員数

7,769名（2024年3月末現在）

本社所在地

東京都港区芝浦四丁目8番33号

事業内容

屋内線・環境設備工事（屋内電気設備工事、空調・給排水設備工事、プラント設備工事、情報通信工事）
電力インフラ関連工事（配電線工事、工務関係工事）
関電工のビジネスフィールド
当社は設備工事を担うプロフェッショナルとして、電気・通信分野を始めとする社会インフラの上流から下流まで、そして、建築設備のライフサイクル全体におけるトータルソリューションを提供し、環境に優しく安全・安心なまちづくりに貢献しております。

発電所

ﾓﾊﾞｲﾙ基地局・
ﾈｯﾄﾜｰｸ

太陽光発電

情報通信工事工務関係工事工務関係工事

架空配電線
配電線工事

ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ
屋内線・環境設備工事

送電線・鉄塔工務関係工事

大規模再開発変発電所

屋内線・環境設備工事

工務関係工事

通信・
CATVｹｰﾌﾞﾙ

ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ
EV充電器

屋内線・環境設備工事

情報通信工事

配電線工事

地中配電線
配電線工事

病院

風力発電所
工務関係工事工場
屋内線・環境設備工事

屋内線・環境設備工事

地中送電線

娯楽・商業施設

工務関係工事屋内線・環境設備工事

3

１．会社紹介～配電工事の概要～◎架空配電線工事〇電工工事：
電線の延線・接続・機器の取付外等〇建柱工事：電柱や支線等の新設・撤去◎地中配電線工事◎災害対応・応援〇ケーブル・土木工事：
道路を掘削して、管路を埋設し、 〇台風対応(台風15号・千葉)
ケーブルを敷設

ﾏﾝﾎｰﾙ新設

管路新設〇ケーブル接続工事：ケーブルの接続・終端処理〇地震応援(能登半島地震)〇伐採工事：
電線に接近・接触した樹木の伐採〇舗装工事：道路舗装

4

１．会社紹介～配電工事の体制～（元請＝関電工）（一次請） 中規模会社（二次請） 小規模会社

共通機能の一元管理

・安全･品質管理、技術･育成指導
・無停電機材類･保護防護類･高額工具類の一括調達と貸与
・材料調達 ・工法カイゼン

架空配電・自社内展開・二次請支援A社

a社（電工・建柱・伐採作業班）（建柱作業班）

営業所

関電工

東電
PG

B社

b社

（電工作業班）（建柱作業班）

C社

直営班（電工・建柱作業班）（電工作業班）D社（電工・伐採作業班）

工務所
地中配電

関電工

c社
（伐採作業班）d社（道路復旧班）E社

e社(ｼﾞｮｲﾝﾀｰ班・土工班・道路復旧班)（道路復旧班）F社

f社（ｼﾞｮｲﾝﾀｰ班）

（土工班）

直営班

（ｼﾞｮｲﾝﾀｰ班）

5

１．会社紹介～技術技能の強化～

・毎年、6月頃にｸﾞﾙｰﾌﾟ会社や協力会社の作業員を含めた技術技能競技大会を開催

・今年は、東電PGをはじめ、学校関係,ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社や協力会社,ﾒｰｶｰ等、約2,300人の方々が見学

・今年度の新たな取り組みとして、専門学校や高校等の教師ならびに生徒の方々も見学(約360名)（高所作業車乗車体験・間接活線工具体験等も実施）
架空配電工事

地中配電工事

直営・ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社・協力会社による競技会風景

直営・協力会社による競技会風景

6

2．効率化への取り組み（東電PGとの協働取り組み）
受託した配電工事を効率的に実施するためには、点在する工事を見える化ツールを活用し、配電計画の段階でまとめ工事化することにより移動ロスを削減
○
※1

他発工事

※2自発工事：経年設備取替工事等の計画工事

△

○

○

※1他発工事：供給工事等のお客さま要請工事△工事予定案件△△○△工事予定案件を組み合わせ
ｽﾄﾘｰﾄﾋﾞｭｰ機能で現地状況が把握可能

○

※2

自発工事

○
工事予定箇所工事予定案件の可視化により、近くの仕事を組み合わせることで、効率的な作業工程が可能 → 生産性向上
72．効率化への取り組み（自社の取り組み）～小口径カーブ配管工法開発の背景～
目的
無電柱化の推進※2016年「無電柱化法」施行「安全･快適性の確保」[良好な景観」「防災性の向上」

Before

電柱からの引込電線の地下埋設工事も増加

After

従来の開削工事では、施工困難な現場数の増加を想定
8非開削工法の検討

2．効率化への取り組み（自社の取り組み）
今後、増加する無電柱化ニーズに応えるため、時間とコストをかけない非開削工法（以下、小口径カーブ配管工法）を開発
受電点◎現在の引込管工事の施工方法
歩道から家屋までの引込管を配管するために庭や、駐車場等の地面を削り取る開削工法を採用。

家 屋

問題点

・塀、駐車場のコンクリート平板などの支障物を撤去する必要がある・支障物撤去に騒音・振動が発生する
・土の移動量が多いので現場が汚れる

駐車場

引込管側開削工事

歩道
時間・コストがかかる

開削工事

車道

非開削（トンネル）で支障物をかわし電力管路を敷設できる工法を開発
92．効率化への取り組み（自社の取り組み）～小口径カーブ配管工法の開発～〇小口径カーブ配管工法の装置類
推進装置

推進管ドラム

電動油圧ユニット

誘導アンテナ【実用新案登録】第3216616号【意匠登録】
第1668690号【特許出願中】特願2021-22845

操作ボックス10

2．効率化への取り組み（自社の取り組み）～小口径カーブ配管工法の開発～
2工程目：敷設管引入れ

１工程目：推進管押し込み《お客さま》《お客さま》

誘導ｱﾝﾃﾅ《車道又は歩道》

発進立坑《車道又は歩道》

発進立坑

到達立坑

先端ヘッド

到達立坑

拡張ﾘｰﾏ

【主な特徴】【主な仕様】

・縦断カーブ施工により駐車場や塀等の支障物をかわした配管が可能
・振動・粉塵が発生せず、低騒音で周辺環境に配慮した施工が可能
・省スペース施工かつ生産性が高く経済的・推進距離：10ｍ程度(max15m）
・施工線形：直線、縦断曲線(min41.5mR)・敷設管種・管径：LFP､FEP、EP：Φ50、80mm
CCVP､EP：Φ100mm
・押込力/引抜力：78.5kN/78.5kN(8tf)
・最小立坑寸法：長1.2m×幅1.0m【効率化の効果の一例】(例:擁壁・植樹超え) 開削工法：7日間49人工 → 小口径カーブ配管工法：2日間12人工 生産性4倍増11小口径カーブ配管工法の動画

12

3．配電工事会社における意見と要望【配電工事会社の現状】

・作業者の高齢化ならびに離職・採用困難
・電力特有の作業環境（高所・活線・災害復旧等の緊急対応）を背景とした、業界全体の魅力度低下【一般送配電事業者への要望】
・昨今の労働人口の減少や市況高騰影響を踏まえた労務費反映
・早期契約による施工力準備のリードタイム確保および将来計画の早期策定・公開（工事量の均平化）による施工力の最大限活用
・協働カイゼン・共同研究による生産性向上を志向した新規工法の開発・改良
・地域施工力に見合った工事量の発注（応援の削減＝離職防止）【RC制度等規制に関する要望】
・労務費への適切な市況反映につながる制度設計への期待
・外国人採用（技能実習・特定技能制度）の規制緩和（5年枠の延長・撤廃）
・３K職場からの脱却のための政策支援（ロボット化による作業環境改善等）
13