令和4〜5年度

農業⼟⽊部会 活動報告
§1.WG1/排⽔路の設計⼿順,留意事項について§2.WG2/ため池の対策⼯法選定について
ワーキンググループ１

ワーキンググループ２〜排⽔路の設計⼿順,留意事項について〜〜ため池の対策⼯法選定について〜

⼩幡 福徳(部会⻑)(株)新⽇本技術コンサルタント

原 正和(副部会⻑)

(株)⼤進

岩坪 謙吾

(株)久永コンサルタント

⽥中 俊⾏(株)南⽇本技術コンサルタンツ

薗⽥ 隆博(株)国⼟技術コンサルタンツ

安藤 光良

⿅児島⼟⽊設計(株)

⾨⽥ 昌⼤

(株)⼤亜

藤野 宏樹

三州技術コンサルタント(株)松⽥ ⼤地

新和技術コンサルタント(株)⽥久保 貴⼠朝⽇開発コンサルタンツ(株)湯⽥ 教隆(株)建設技術コンサルタンツ

今⽥ 遼

⼤福コンサルタント(株)⼤重 佑樹(株)サタコンサルタンツ

⽥畑 公⼦

(株)⼤翔

野畑 慎也

コスモコンサルタンツ(株)⼤⼭ 綱治(株)アジア技術コンサルタンツ

⻑坪 芳幸

霧島エンジニアリング(株)⻄村 亨(株)萩原技研

⾨倉 望(株)池⽥コンサルタント§1.WG1/排⽔路の設計⼿順,留意事項について
1.1.現地調査
1.2.資料の検討
1.3.設計計画
1.4.⽔理検討
1.5.構造計算
1.6.構造図作成
1.7.附帯構造物
1.8.平⾯縦断図作成

1.9.⼟⼯図作成1.10.数量計算
1.11.施⼯計画
1.12.特別仕様書作成
1.13.概算⼯事費積算
1.14.総合検討
1.15.照査
1.16.点検取りまとめ

-1-

はじめに

排⽔路の設計⼿順、留意事項について求めるに⾄った理由として、多岐にわたる設計計画業務の中でも、排⽔路の設計計画
は、設計計画の基本的な要素を多く含み、若⼿技術者への登⻯
⾨的な分野となっている。
しかし、実際に初めて設計計画を⾏う際には、分厚い基準書や、過年度業務の報告書を参考にししても、初め知る単語が多いことや、独⾃の考え⽅を理解するのに⼤変な時間を要すものである。
今回作成した資料では、設計積算基準の項⽬を基に、順序だてて取りまとめを⾏った。

-2-

1.1.現地調査

作業内容：実施設計に必要な調査を⾏う。
（⼟地改良⼯事積算基準）
実作業内容として、⼤きく以下の5点の調査を⾏う。
①既設排⽔路（⽔路計画位置）
②流域
③地質
④受益地
⑤補償物件

現地調査が決定しないと設計計画や、そもそもの事業を進めることが出来なかったりする。
報告書に取りまとめるための多種多様な写真を撮る必要があるため、特に重要な項⽬。
-3-

①既設排⽔路（⽔路計画位置）
既設⽔路の形態や損傷状況を調査し、問題点を取りまとめ、事業を推進するべき⽬的を明確にする。
調査範囲としては、最上流から流域調査を⾏い、下流側は最低でも、⽔路断⾯を確認するため、終点取付⽔路までの調査を要する。
また、⽤排⽔路兼⽤であれば、頭⾸⼯や、⽤⽔の取⽔⼝、必要⽤⽔量の算定に必要な資料の調査も要する。

L型⽔路

⼟側溝
-4-

⽔路の破損

⽔路の埋塞

底版の摩耗

⽬地からの湧⽔-5-⽬地の離れボックスカルバートによる道路横断

取⽔堰

取⽔⼝
-6-

②流域
現地の排⽔系統を把握し、当該⽔路の流量を算出するため、流域調査を⾏う。算出された流量によって、既設⽔路の流下能⼒の判定や、新設⽔路の断⾯を決定する。また、これらの情報を取りまとめた排⽔系統図を必要に応じ作成する。

-7-

③地質
地質図等を⽤いて、現地状況を確認し地質を特定する。また、必要に応じ地下⽔の調査も⾏う。

⼟壌硬度の調査状況

ｐH値の調査状況

地質図
地下⽔位の調査状況

-8-

④受益地
排⽔路を整備することで、守られる耕作地や、被害状況の写真を取りまとめる。

耕作物（サツマイモ）

被害状況（排⽔能⼒不⾜による湛⽔）-9-

⑤補償物件
⼯事に影響する範囲の電柱や、地下埋設物（送電線、配電線、NTT、上下⽔道、ガス、パイプライン）等の調査を⾏う。また、詳細に影響範囲が決定した後は、別項⽬ではあるが、⽴⽵⽊調
査を⾏う。

電柱番号

パイプライン敷設図

上⽔道（仕切弁）-10-

1.2.資料の検討

作業内容：実施設計のための資料収集及び貸与資料の内容を把握する。
（⼟地改良⼯事積算基準）
資料収集
・当該地区の資料（事業計画書等）
・地下埋設物に関する資料
・絶滅危惧種・関連事業の資料など※※関連事業の資料としては、過年度業務や⼯事予定の設計資料等が当たる。

-11-

事業計画書

事業採択された計画書を発注者より収集。

事業の⽬的や、設計計画における基本的な⽅針が記載されている。
-12-

埋蔵⽂化財
埋蔵⽂化財情報サービスより業務位置の埋蔵⽂化財の
有無の確認

-13-

絶滅危惧種
環境省・県公表（レッドリスト）より収集を⾏う。

-14-

1.3.設計計画

作業項⽬：基本条件の検討
作業内容：概略実測資料に基づき⽔理構造条件を決定する。
（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：
⽔理構造条件の決定に際し、事業計画書に記載されている流域図を基に現地踏査を⾏い、流域が現地と⼀致していることを確認する。
また、下流側の流下の能⼒が満⾜しているか、計画において現況と異なる流域であった場合は、計画の妥当性等の検討を⾏い関係機関と協議を⾏う必要がある。
流域①

流域②

計画路線
流域④
計画路線を取り付ける下流側の水路

-15-

流域③

作業項⽬：排⽔路タイプ及び断⾯形状の検討
作業内容：⽔路タイプ及び標準断⾯を決定する。
（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：
流量が２ｍ3/ｓ未満であれば、⼀般には経済性や施⼯性の観点からコンクリート⼆次製品の矩形断⾯を適⽤する場合が多い
が、地形条件や製品の搬⼊⽅法を総合的に勘案し決定する。
また、流量が５ｍ3/ｓを超える場合は、ブロック積を併⽤した台形断⾯等も検討候補として挙がってくる。

L型水路

高密度ポリエチレン管

ブロック積

-16-

1.4.⽔理検討
作業内容
4-1 ⽔理計算

実施断⾯による各種損失⽔頭の計算及び実施断⾯の⽔理計算を⾏う。
4-2 ⽔理縦断⾯作成
詳細⽔理縦断図を作成する。
（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：
⽔路の⽔理設計は、設計流量について、⽔路組織内の各施設の機能が的確に発揮されるよう⾏い、設計流量以外の流量についても検討するとともに、⽔路組織内各施設の⽔理的な⼀貫性を保持するように努めなければならない。
⽔理設計は、⽤排⽔路別に要求される⽔理機能を満⾜するため必要な断⾯規模や安定した流況が得られることを⽬的として、
許容流速、粗度係数等を適切に選択して⾏う。
-17-

設計⼿順・留意事項
洪⽔ピーク流出量（計画洪⽔時排⽔量）の算定（1）合理式（ラショナル式）
・ｒe・Ａ.
ここに、Ｑ：洪⽔ピーク流出量（ｍ3/ｓ）
ｒe：洪⽔到達時間内の平均有効降⾬強度（ｍｍ/ｈ）
Ａ：流域⾯積（ｋｍ2）（2）流域調査
流域を調査する際は、以下に留意する。
① 道路横断暗渠部② 受益区域外からの流⼊流域③ 現況地⽬の把握-18-（3）降⾬確率年『⿅児島県における農業農村整備事業計画基準⾬量 H21.4』①シラス地帯の場合
排⽔路・集⽔路・承⽔路---10年確率②シラス地帯以外の場合
排⽔路・集⽔路------------10年確率
承⽔路--------------------- 5年確率※最⼩・最⼤許容流速の検討を⾏う場合は、1年若しくは2年確率流量とする。（安全側をみて2年確率を推奨）（4）平均有効降⾬強度
平均有効降⾬強度は、実測値（『⿅児島県における農業農村整備事業計画基準⾬量H21.4』降⾬強度式）及び計算値（⾓屋・福島式）の洪⽔到達時間と洪⽔到達時間内有効降⾬強度の関係曲線を描き、両曲線の交点の値とする。

-19-

⾓屋・福島式

⿅児島県
降⾬強度式

⼟地改良事業計画設計基準
設計「農道」 平成17年3⽉ P376-20-○⿅児島県降⾬強度式『⿅児島県における農業農村整備事業計画基準⾬量 H21.4』を参照。
※地域補正があるので留意すること。

-21-

○⿅児島県降⾬強度式つづき流域⾯積加重平均により求められた流出係数を⿅児島県降⾬強度
式に乗じる。

農業農村整備事業に関わる流出率の改定について（通知） 平成26年3⽉-22-○⾓屋・福島式
Ｃ

・Ａ

.

・ｒ

.

ここに、 ：洪⽔到達時間（min）
Ｃ：⼟地利⽤係数
Ａ：流域⾯積（㎞2）
ｒ ：平均有効降⾬強度（mm/h）※適⽤範囲：A＝0.13〜740km2-23-⼟地利⽤係数：C設計「農道」P371
計画「排⽔」P209

⿅児島県農地保全課から
⼟地改良技術事務所への問い合わせ結果

-24-

○留意事項
『受益区域の排⽔系統を構成する排⽔路の計画排⽔量は、同⼀⽔系の排⽔系統について、単位排⽔量の値が全線の各断⾯にわたってすべて等しいことを原則とする。』
計画「排⽔」P175-25-

計画断⾯の算定（1）マニング平均流速公式
A・V
ここに、Ｑ：流量（ｍ3/ｓ）
A：通⽔断⾯積（ｍ2）
V：平均流速（ｍ/ｓ）⁄⁄

ここに、Ｖ：平均流速（ｍ/ｓ）
ｎ：粗度係数
Ｒ：径深（ｍ） Ｒ＝Ａ／Ｐ
Ｉ：⽔路底勾配Ｐ：潤辺-26-（2）粗度係数
マニング平均流速公式に使⽤する粗度係数は、『⼟地改良事業計画設計基準及び運⽤・解説 設計「⽔路⼯」
P186〜188』より適切な係数を⽤いる。

-27-

（3）最⼩許容流速〇対象流量〇最⼩許容流速

設計「⽔路⼯」P182-28-（4）最⼤許容流速〇対象流量〇最⼤許容流速

設計「⽔路⼯」P183

排⽔路の場合には、低⽔護岸等を検討するための流量に対して上表の値の1.5倍を限度として適⽤する。
-29-

農業農村整備事業
設計積算参考資料⿅児島県 農政部-30-（5）⽔路余裕⾼の算定

-31-

-32-

常流の計算式の選定フロー「⽔路⼯」p.235-33-

（6）排⽔路⼯⼯法選定フローチャート
農業農村整備事業
設計積算参考資料⿅児島県 農政部-34-

1.5.構造計算
各実施断⾯についての詳細構造計算を⾏う。
1.5.1.設計条件を整理する。
①裏込⼟の⼟質条件
・内部摩擦⾓・・・・砂質⼟/φ30°等
・単位体積重量・・・砂質⼟/(湿潤)γ=18(kN/m3)等②上載荷重
・⾃動⾞荷重・・・・q=10.0(kN/m2)
・群衆荷重・・・・・q=3.5(kN/m2)等③単位体積重量・コンクリート・・・γ=24.5(kN/m3)
・⽔・・・・・・・・γ=9.8(kN/m3)④基礎地盤の条件
・擁壁底版と基礎地盤の間の摩擦⾓・・・σ=30.0°
・擁壁底版と基礎地盤の間の粘着⼒・・・σ=0.0(kN/m2)⑤安定条件
・浮上に対する検討・・・Fs≧1.10
・滑動に対する検討・・・Fs≧1.50/滑動安全率
・転倒に対する検討・・・e≧1/6B(m)/偏⼼距離-35-①設計の基本
⽔路⼯の構造設計は、適切な⼿法を適⽤して⾏う。
安全性の照査には、要求性能の⽔準に応じた照査⼿法を⽤いる。
⽔路⼯の要求性能・・・基準書「⽔路⼯」P240より抜粋

耐久性,安全性,使⽤性,耐震性,復旧性を照査-36-

要求性能の⽔準・・・基準書「⽔路⼯」P240,P381より抜粋-37-

地震時の検討・・・基準書「⽔路⼯」P381より抜粋

重要度区分を設定する。
A種,B種,C種
A種
レベル2地震動考慮
B種
レベル1地震動考慮
C種
耐震設計無し※重要度区分の設定には、ボーリング調
査結果が必要となる。
-38-

地震時の検討・・・基準書「⽔路⼯」P382より抜粋

⽔路の種類に応じて要求性能は、想定する作⽤と重要度に応じて区分され
る。

-39-

②荷重・・・基準書「⽔路⼯」P241より抜粋
構造物の重要度,形式,使⽤材料等に応じて、⾃重,⽔圧,浮⼒⼜は揚圧⼒,⼟圧,⾃動⾞荷重及び衝撃荷重,群衆荷重等必要な荷重を考慮する。

-40-②-1/⾃重・・・基準書「⽔路⼯」P241より抜粋
下表に⽰す単位体積重量を⽤いることができる。但し、実験棟により実重量が明らかな場合はその値を⽤いることが望まし
い。

-41-

②-2/⽔圧・・・基準書「⽔路⼯」P242より抜粋
静⽔圧は、作⽤⾯に垂直に作⽤するものとして以下の式による。構造物背⾯の地下⽔位の位置は、⼀般的に以下を⽬安とし、適切にドレーンを設置する。
静⽔圧の算定式

地下⽔位,ドレー
ンの設置位置設計地下⽔位は壁⾯の1/2まで低下すると考えて良い。

-42-②-3/浮⼒⼜は揚圧⼒・・・基準書「⽔路⼯」P242より抜粋
浮⼒⼜は揚圧⼒は鉛直上⽅向に作⽤するものとし、構造物の安定計算において浮上,転倒⼜は滑動等の場合に考慮し、地盤⽀持⼒の検討の場合には無視する。

-43-

②-4/⼟圧・・・基準書「⽔路⼯」P243より抜粋
⽔路壁等に作⽤する⽔平⼟圧はランキン,クローン⼟圧公式
⼜は試⾏くさび法による。
⼟質定数は⼟質資料が無い場合、表を参考に設定する。

⼟質定数は、⼟質に応じて単位体積
重量,内部摩擦⾓を
設定する。

-44-

②-5/⾃動⾞荷重及び衝撃荷重
・・・基準書「⽔路⼯」P264より抜粋

⾃動⾞荷重の設定
T-25,T-14,T-10

衝撃係数の設定-45-

②-6/群衆荷重・・・基準書「⽔路⼯」P271より抜粋
⼤型⾞の⼊らない耕作道・・・3kN/m2
公道の歩道・・・5kN/m3-46-③基礎反⼒・・・基準書「⽔路⼯」P275より抜粋
普通地盤における基礎地盤の反⼒は、構造物にたわみが⽣じないと仮定し⼀般には、浮上⼜は揚圧⼒を考慮しない状態として計算する。

-47-

④開⽔路に作⽤する荷重・・・基準書「⽔路⼯」P276より抜粋
考慮すべき荷重は、⼀般的に⾃重,⽔圧(内⽔圧,外⽔圧),浮⼒⼜は揚圧⼒,⼟圧,⾃動⾞荷重,群衆荷重等とされている。重要構造物については、地震荷重その他の荷重を考慮する。

⼀般的な荷重の組み合わせ-48-⑤基礎の検討・・・基準書「⽔路⼯」P298より抜粋
地盤が軟弱であるかどうかは、⼟質分類,⼟質試験結果等から下表により概略判断する。

基礎地盤の種別に応じて許容⽀持⼒を設定する。
軟弱地盤の場合、置換⼯法
や表層混合処理⼯法等の地盤改良の検討を⾏う。

-49-

各実施断⾯についての詳細構造計算を⾏う。
1.5.2.計算結果を整理する。
計算結果を整理することで、発注者サイドの確認が容易となる。

-50-

1.6.構造図作成

全断⾯の構造⼀般図並びに構造配筋図,鉄筋加⼯図,バレル割図,ドレーン等詳細図を作成する。
1653
76

1500

76

注意事項
吸出し防止材(t=10mm)
300

300

300

1200
300

1360

フィルター材(RC-40)

配力筋(D13,N=4本)

180

160

敷モルタル
(1:3)
均しコンクリート(σck=18N/mm2)
150 5020

基礎材(RC-40,t=150mm)①必要地耐⼒の確認を⾏う
ようにする。
→平板載荷試験等で必要地耐⼒の3倍以上を確認する。
②設計条件の⼟質定数を満⾜するようにする。

主筋(D13×6本/m)
底版コンクリート(σck=21N/mm2)
3@250=750
100

480

設計条件

780

480

100

1940

単位体積重量

砂質土/γ=19kN/m3

内部摩擦角

φ30°

粘着力

C=0kN/m2

必要地耐力

必要極限支持力

qa=22.40(kN/m2)

qa=67.20(kN/m2)※L型水路設置において、上記に示す数値以上の許容支持力度を確保する必要がある。
※必要極限支持力は、必要地耐力の3倍である。

-51-

1.7.附帯構造物
作業内容：附帯構造物の位置及び構造規模を概定する。
（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：
必要に応じて付帯構造物（落差⼯、急流⼯、合流⼯、落⼝⼯、分⽔⼯、放⽔⼯等）の位置及び規模構造を検討する。
落差⼯・急流⼯の設計留意点：
落差⼯及び急流⼯は、直線部で流れの安定した地点を選定し、直上流または直下流に屈曲のある地点は避け、騒⾳、振動、⾶沫等にも⼗分配慮して計画する。
落差⼯は、潜りの状態では著しく減勢効果が失われるため、できるだけ潜らないように下流⽔位を与える。やむを得ず潜りの状態になる場合は、下流護岸を⼗分に⻑くする。さらに、落ち⼝は、上流開⽔路⽔⾯幅を縮⼩しない。
⽣物の⽣息・⽣育環境の連続性に留意して構造検討を⾏う。
-52-

合流⼯・落⼝⼯の設計留意点：
合流⼯及び落⼝⼯の排⽔路附帯⼩構造物については、計画路線に沿って踏査を⾏い、⽔路の底勾配、流速、合流地点の地形条件等を考慮して、最も効果的かつ安全な施設となる位置及び規模を決定する。
合流⼯や落⼝⼯で排⽔路を接続するときに段差が⽣じると、⽣物の移動に障害となることがあるため、必要に応じて保全対
象種等の特徴等を踏まえながら、⽣物の⽣息・⽣育環境の連続性に留意して構造検討を⾏う。
分⽔⼯の設計留意点：
⽤⽔系統や分⽔⼯の統廃合計画、地元の意向等に配慮した分
⽔計画及び路線配置計画が必要で、設置箇所の選定は以下の点に留意する。
①地盤が良好な地点②維持・管理に便利な地点③⾼い盛⼟または深い切⼟ができるだけ⽣じない地点④施⼯が容易な地点⑤⽔流が安定し、必要な⽔頭が得られる地点 等-53-

放⽔⼯の設計留意点：
放⽔⼯の設置における留意点は以下のとおりである。
①⻑⼤トンネル、サイホン、暗渠、⽔路橋等、重要構造物の直上流部には災害時に緊急放⽔が可能となる放⽔⼯を検討する。
②市街地の⼊⼝付近や地形的に不安定な箇所の直上流部には、①と同様に放⽔⼯を検討する。
③⽔路の維持管理上設ける放⽔⼯には、①及び②の放⽔⼯の位置も勘案し、経済的で維持管理に便利な間隔で設置する。
④放⽔を受け⼊れる河川における放流可能流量等をあらかじめ調査し、路線選定及び⼯種選定時において放⽔⼯設置計
画を⼗分に検討する。

-54-

1.8.平⾯縦断図作成

作業内容：平⾯縦断図にタイプ区分、附帯⼯等記⼊する。
（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：
平⾯図は、⼯法⽐較及び⽔理計算書による断⾯決定から計画センターを基準に⽔路幅を図化し、また、⽔路断⾯、勾配、延⻑の旗上げを区分毎に⾏うことである。
縦断図も平⾯図と同様に、区分毎の旗上げと⽔理計算書による勾配から計画⾼を決定すると共に切盛⼟の計算を⾏う。
平⾯図に際しては、構造物や安全施設（ガードレール等）の明記、場所が特定できる主要名称の記⼊漏れがないよう留意して図⾯作成を⾏う必要がある。

-55-

平面図（計画）-56-

縦断図（計画）-57-

1.9.⼟⼯図作成

作業内容：⼟⼯断⾯図、切盛⼟⼯量、法⾯保護⼯⻑等を記⼊する。
（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：
⼟⼯定規図の作成に際しては、調査職員との事前協議を⾏い
⼟⼯計画及び法⾯保護計画についての確認を得ておくと、作業効率が良い。
また、平⾯縦断図の作成後は、横断図に計画断⾯を計画⾼に合わせて図化することと、協議で得た内容通りに作成していく
こで測点毎の⼟⼯断⾯図が完成し、⼯事費に必要な⼟⼯数量表
も出来上がって⾏くことになる。
留意事項としては、⼟質条件に応じた勾配となっているか、
切⼟⾯の荒仕上は1.00ｍ以上が計上されているか、法⾯保護⼯の⼯種は妥当かなどのチェック、照査を⾏う必要がある。

-58-

土工定規図

-59-

1.10.数量計算

作業内容：タイプ毎の⼟⼯量、コンクリート、その他主要⼯事
材料等の概略数量計算をする。（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：設計図⾯を元に、各⼯種の材料等の数量を算出し数量調書を作成する。
ここで算出された数量を元に積算業務において⼯事⾦額を求める。数量算出は⼟地改良⼯
事数量算出要領（案）に基づき算出を⾏う。

-60-

-61-

1.11.施⼯計画

作業内容：⼯程計画、施⼯順序、⽅法等の基本⾻⼦を作成する。
（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：⼯事⽬的物を完成するために必要な⼿順や、⼯法及び各⼯種毎の作業⽇数を算出し、当該⼯事の⼯程計画表等を作成する。
必要に応じて仮廻し道路や仮廻し⽔路の検討
も⾏う。

-62-

・作業⽇数（例）

・⼯程計画表(例)-63-

・施⼯計画図（施⼯順序等）
全体施工順序（3工区分工事）

1工区工事

・暗渠工施工（BP+25.0～No.3までの区間）（No.3～林道までの区間）

263.92

BP265.63

三
面
張
80
0×
70
0

.68

264.12U30
0265.25 265
266.72265.85267.96266.92 267.16 265.07
U 36
267.44267.3500U30277.64267.53266.07267.19265.92267.12283.34267.51
267.87279.48270.15280.90

水 量調節器278.33

KD30 0277.63As

279.13267.45277.19273.27276.28275

268.11271.495EC.

271.21

5
SP.

268.45270.08270.24

5 .0m

As

SP.7

NO.5
276.58278.21276.41

277.26As

278.22276.10276.55

277.64277.53

KD 300林道

276.45KD300

276.21276.21276.53276.57KD30 0(山林)m
L=138.0
工施工④ 暗渠① 工事用道路施工① 工事用道路施工 標準図 S=1:100

276.11

5
27

NO.3

3234-4(山林)
L =12271.15

00
0 3.
10.0
3.00
0
16.0
所
待避

275

工

275.85276.54

Co

IP.4

工施

272.37271.77270.69270.90270.64269.84276.58276.54

BC .5

SP.4

NO.3

BC.4

E C.
2

BC.3

SP.
3

EC.3

NO.2

270
269.72269.15276.51
Co

NO.4

268.76268.92Co4

268.67275.51276.20276.27277.12

農道

270.81

270

暗渠

274.49275.43

270.38EC.

IP.3

286.61

③

Co

IP.7

275.47275.72275.27272.91
268.89275.20275.43EC.7

Co271.74270
268.29268.60273.99273.31

IP.5

IP.2

273.96IP.6

275.08274.86273.90275

268.36268.01

268.27270.20273.91276.48275.45274.99As

273.09

SP.2

30
0X
30
0

274.08273.22272.77267.62272.08267.92283.09275.37274.53BC.6

267.82276.493235(山林)

267.99Co

273.42280

268.86
267.64273.55+15.0

273.14266.16276.65275.12273.76273.36EC.6

266.78267.63

.1

NO.1

5

IP.1 267.75 267.83

BC.2

2.

SP

267.69267.71275.66SP.6+3
266.11

267.653234(山林)

266.05265.99265.92266.12267.63276.11276.74274.41278.06

BC.1

.0
BP+25
265.91276.92275.50267.56265.98265.87EC.
1265.92276.50300x 20 0

265.97279.35BC.7

265.91278.73281.63

ため池
3232
(ため池)

+41.0

路施工
よび開水
②暗渠お
L=27.0m

266.05+4.0

265.85+9.0

264.56

VUφ200

3231
(原野)

NO.6

265.91

BP・舗装施工（コンクリート舗装）
・完成

266.90267.66268.01
266.93277.12265.89267.17270.37

旋回範囲

・据付施工（据付 → 埋戻し）

④ 暗渠工施工（掘削 → 基礎工 → 据付工法 → 埋戻し → コンクリート舗装）

274.58BH0.2m3

・基礎工施工（基礎材 → 基面整正)③ 暗渠工施工（掘削 → 基礎工 → 据付工法 → 埋戻し → コンクリート舗装）

3工区工事

263.58
180
0-13
00X1
200
264.66265.49耐圧ポリエチレン管施工

・土工施工（掘削 → 捨土）② 暗渠および開水路施工（掘削 → 基礎工 → 据付 → 埋戻し → コンクリート舗装）
2工区工事

据付計画図 S=1:50

2・3工区施工順序

通行止の規制を行う。
（土量のストックヤード確保）? 工事用道路の施工（盛土部は大型土のうにて仮設道路幅員確保）（BP～林道までの区間）

バックホウ吊上げ図 S=1:50

BC.7
GH= 274.89
FH=

3.00
境界
境界
5

バックホウ
(ｸﾚｰﾝ仕様)

据付計画図（耐圧管）S=1:100

As

1.
0

1.

1：

1：

CO

耐圧管（φ1100型）
440kg/1本

GH= 272.44
FH=

4
EC.

(EC.5)NO.4
3.70
境界※耐圧ポリエチレン管はBH（クレーン仕様）で走行可能。

境界

CO

NO.3

SP.4

(単位:t)

BC.5
3.00

GH= 271.21
FH=

4tトラック（資材運搬等）

境界

1：

1.
0

境界

CO

作業半径

定置吊り

走行吊り

5.5ｍ

0.6

-

5.0ｍ

0.6

4.5ｍ

0.8

4.0ｍ

0.9

-

3.5ｍ

1.1

0.5

3.0ｍ

1.7

0.8

2.5ｍ以下

1.7

0.8

-

バックホウ
(ｸﾚｰﾝ仕様)-64-

1.12.特別仕様書作成

作業内容：主要⼯事についての特別仕様書を作成する。
（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：⼯事を施⼯する上で必要な技術的要求および⼯事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものである。 具体的には、各⼯事ごとの施⼯上の注意点や施⼯に使⽤される各材料の仕様・施⼯⼿順・品質の程度の他、図⾯に表現しがたい内容が記載されている。
【主な記載内容】
⼯事内容
施⼯条件
⼯事⽤地

⼯事⽤材料

使⽤機械
施⼯管理

現場条件
計画⼯程表

特記事項その他

指定仮設

-65-

1.13.概算⼯事費積算

作業内容：主要単価を作成し、概算⼯事費を算定する。
（⼟地改良⼯事積算基準）※諸経費は直接工事費×１．８倍で算出することもある。

-66-〇概算⼯事費の算出にあたっての留意事項➀直接⼯事費の材料費や労務費はさまざまな要因、時勢によって価格の変動が起こるため、定期的に出版されている
刊⾏物を参考に最新の単価であるか確認する必要がある。
②材料費は⼯事実績などの調査を基にあらかじめ設定されたロス率を計上すること。
③標準単価がない⼯種についてはメーカーに⾒積書を作成し
てもらう。

-67-

1.14.総合検討
作業内容：これまでの作業についての総合的な検討を⾏い、今後の作業についてコメントを付記する。
（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：
主に施⼯前に対応が必要な事項等をまとめる。
(例)地元住⺠及び関係機関について
・事前に周辺住⺠や⼯事⽤道路の管理者等に計画や⼯事実施の内容を⼗分に周知しておく
施⼯時に留意すべき事項
・現場状況の確認等
・断⾯形状の再確認等-68-

1.15.照査
作業内容：照査計画に基づき、業務の節⽬毎に照査を実施し、照査報告書の作成を⾏う。（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：照査については、基本条件の照査、細部条件の照査、成果品の照査等、段階ごとに実施する。
基本条件の照査→基本条件や現地状況の確認
特別仕様書や業務計画書、現地踏査時の資料にて確認
細部条件の照査→⽔理検討や構造計算、付帯施設、構造図等の整合性を確認
設計資料及び計画図にて確認
成果品の照査→設計図や数量計算、施⼯計画等の確認
設計図⾯及び報告書にて確認-69-

照査表 記⼊例-70-

照査表 記⼊例-71-1.16.点検とりまとめ

作業内容：⽔理構造計算、図⾯の点検、数量計算の主要部分の点検取りまとめ及び報告書作成を⾏う。
（⼟地改良⼯事積算基準）
作業内容の概要：
委託業務における最終段階の作業であり、前項までに作成した成果物（各種計算書、図⾯、数量等）の最終チェック及びとりまとめを⾏い、報告書を作成する。
成果物は「⿅児島県電⼦納品ガイドライン」に基づいて作成した電⼦データを、電⼦媒体で提出する。
作業時の留意点：
1）製本上、極⼒分冊を回避する。
分冊を⾏う場合は、内容の配分を考慮する。
2）報告書は⻑期の使⽤に耐えうる通常の装丁を⾏う。

-72-

おわりに

今回は、設計積算基準の項⽬を基に、順序だてて取りまとめを⾏ったが、当資料を若⼿技術者が⼀度⽬を通して、「こんなことも書いてあったな」と、わずかでも記憶に残り、業務に反映してもらえれば幸いである。

-73-

令和4～5年度

農業土木部会WG2 活動報告

農業用ため池の耐震対策工法(地震動)について
目次
2.1 まえおき
2.2 各対策工法(7工法)
2.2.1 押さえ盛土工法
2.2.2 鋼(管)矢板工法
2.2.3 振動締固め工法
2.2.4 地盤改良工法
2.2.5 置換工法
2.2.6 ドレーン工法
2.2.7 全面改修

原 正和（副部会長）

(株)大進

田中 俊行

(株)南日本技術コンサルタンツ

安藤 光良

鹿児島土木設計(株)藤野 宏樹

三州技術コンサルタント（株）

田久保 貴士朝日開発コンサルタンツ（株）

今田 遼

大福コンサルタント（株）

田畑 公子

(株)大翔

大山 綱治

(株)アジア技術コンサルタンツ

西村 亨(株)萩原技研

2.3 まとめ-74-

2.1 まえおき
農業⽤ため池の現状
農業⽤ため池は、⽔⽥農業を主体とする我が国において、全国に約15万箇所あるといわれており、降⽔量が少なく、⼤きな河川に恵まれない⻄⽇本、特に瀬⼾内地域で全国の約5割が分布している。また、江⼾時代以前に築造された施設や築造時期が明らかでない古い施設が多いことから、施設の⽼朽化が進⾏し、権利関係も複雑化している状況である。

瀬⼾内地域で約5割分布
⼤阪府、兵庫県、岡⼭県
広島県、⼭⼝県、⾹川県
愛媛県

農業⽤ため池の築造年代

農業⽤ため池分布図
農林⽔産省HP-75-

2.1 まえおき
平成30年7⽉に全国各地を襲った豪⾬災害では、⻄⽇本を中⼼に農地やため池等の農業⽔利施設に甚⼤な被害が発⽣。
京都府
決壊 2か所

全国ため池緊急点検の実施

岡山県
決壊 4か所

決壊した場合に下流の家屋等に被害を与えるおそれのある88,133箇所を対象に全国ため池緊急点検を実施し、応急措置が必要と判断された1,540箇所について貯水位の低下等の措置を徹底。

広島県
決壊 23か所

福岡県
決壊 1か所

愛媛県
決壊 1か所

大阪府
決壊 1か所

農業用ため池の管理及び保全に関する法律
農業用ため池の情報を適切に把握し決壊による災害を防止することが目的

平成30年7⽉豪⾬によるため池決壊箇所図

農林⽔産省HP-76-

2.1 まえおき
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法
全国の防災重点農業⽤ため池箇所表

目 的
防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災工事等の基本指針の策
定、防災重点農業用ため池の指定、防災工事等推進計画の策定
及び国の財政上の措置等について定めることにより、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図る。

農林⽔産省HP-77-2.1 まえおき
重要度区分に基づく堤体の耐震性能照査⼿順フロー図

スタート

(AA種)

(A種)

重要度区分

(B種)
レベル１地震動に対する液状化の検討(A種)
レベル１地震動に対する照査(AA種)
レベル２地震動に対する液状化の検討

(B種)

(A種)

(AA種)
レベル２地震動に対する照査

(AA種)
耐震性能
〔健全性を損なわない〕

耐震性能〔限定された損傷にとどめる〕-78-

2.1 まえおき
ため池の調査地質調査（ボーリング調査位置）

④
②

①

③

・①②③は必ず必要なボーリング
・①の位置は、既設堤体の遮水ゾーン
により位置を決定する。
・②③は出来る限り①より離れた場所
なお、ため池の状況により決定
・④は洪水吐の基礎及び現況堤体の袖部の地山状況把握のため実施
・⑤は現況堤体の袖部の地山状況把握のため実施

①
⑤

③

②

-79-

2.1 まえおき
ため池改修設計の考え⽅
ため池改修の設計は、個々のため池固有の諸条件を⼗分考慮した上で、ため池の形
態・規模等の特徴に応じた適正かつ柔軟な⽅法により⾏う必要がある。
また、ため池の改修においては、農業⽤施設、防災保全施設としての機能及び安全性が損なわれない範囲で、環境との調和にも配慮する必要がある。

ため池形態別の特徴

代表的な⾕池⼭間や丘陵地で⾕をせき⽌めて造られたため池

代表的な⽫池
平地の窪地の周辺に堤防を築いて造られたため池-80-

2.1 まえおき
堤体改修型式の⽐較〔ため池整備 P40より〕

堤体改修の設計-81-

2.1 まえおき
堤体の安定計算
堤体は安定計算を⾏い、安全性を確認する必要がある。
堤体の安全率（Fs）は1.2以上を確保しなければならない。

設計強度定数の適⽤
⼀般に。ダム等で堤⾼が30ｍを超えるような場合は、間隙⽔圧発⽣の問題が⽣じるが、堤⾼15ｍ未満のため池の場合、遮⽔性ゾーンの厚さが薄く、⼟質のいかんを問わず、施⼯中に発⽣した間隙⽔圧のほとんどが完成後において消散しているものと考えられる。
このため、有効応⼒表⽰のｃʻ、φʼを求め、斜⾯のすべりに対する安全率を有効応⼒解析
で求める。ただし、堤体断⾯⼜は築堤の状況により、これに拠りがたいと判断される場合は、完成直後のケースに限り全応⼒表⽰によるｃ、φにより安全率を求める。

-82-

2.1 まえおき
耐震対策⼯
堤体の安定計算により、安全率（Fs）が確保できない場合、堤体標準断⾯の変更や別⼯法による耐震対策⼯を⾏う必要がある。この耐震対策⼯において、「ため池整備
P259」に記載されている⼯法を以下に⽰す。なお、今回は地震動に対しての対策⼯について、次⾴に概要等を⽰す。

-83-2.2 各対策⼯法(7⼯法)
2.2.1押さえ盛⼟⼯法
・法⾯先端の外側に低い盛⼟を設置することで、ため池堤体盛⼟にすべり・変形抵抗を付与し、堤体の安定を図る⼯法
・ため池における最も⼀般的な耐震対策⼯
⼟地改良事業設計指針「ため池整備」H27.5 p.259~260
改修前

改修後

押え盛土

写真は「R4 農業⽤ため 池管理保全技⼠
講習会テキスト」
ｐ.7より

◆メリット
⽤地の制約を受けない場合では最も安価で確実性が⾼い。

◆デメリット
堤外地の⽤地の制約が⼤きい。貯⽔量が盛⼟量の分だけ減少する。
-84-

2.2.2鋼(管)⽮板⼯法【⼯法概要】
鋼⽮板、鋼管⽮板で、必要範囲を囲い込むように打設すると効果が⾼い。
鋼管杭の場合、過剰間隙⽔圧の消散を図ることができる。側⽅流動、変化に対しても効果が期待できる。既設構
造物の対策に有効。
株式会社

技研施工HPより引用◆メリット
堤体内に⽮板を縦断⽅向に連続して設置するため、堤体内の浸透⽔の流動を抑制することとなる。

◆デメリット
広い施⼯ヤードが必要となる。施⼯費⽤が⾼価となる。

-85-

2.2.3振動締固め⼯法○⼯法概要
サンドコンパクションパイル(SCP)⼯法や低振動締固め⼯法により、砂・礫等を地盤に圧⼊し、同時に周辺地盤を締固める。
○特徴
ゆるい砂地盤の締固めに⽤いられる。
○代表的な2⼯法※2⼯法とも、棒状の振動機(体)を地盤中に挿⼊し振動させる。
バイフロフローテーション⼯法(振動と注⽔の効果により締固める)
ロッドコンパクション⼯法(上下運動を与え締固めしながら引き抜く)◆メリット

振動締固め⼯法 イメージ図

液状化防⽌・沈下量減少が図れる。
施⼯規模の⼤きい場合、⼀般的に安価で実績も多い。

◆デメリット
施⼯機が⼤型であるため、⾕池等
狭隘な堤体は適さない。また、振動等、周辺環境への影響に注意が必要。
-86-

2.2.4地盤改良⼯法（その１）【⼯法概要・特徴】
盛⼟・地盤の強度・安定性を⾼めるために、地盤に⼈⼯的な改良を加える⼯法であり、置換（掘削再盛⼟）⼯法、混合処理⼯法、注⼊固化⼯法などがある。
「ため池整備 P.260」◆メリット
⽤地の制約を受ける場合でも施⼯可能である。
⼟の状態によって改良材の添加量を⾃由に変えられ、必要とする強度・安定性を容易に確保できる。

◆デメリット
押さえ盛⼟等と⽐較すると⾼価である。
セメント系固化材を使った地盤改良では、⼟とセメントを混ぜることにより、発ガン性物質である「六価クロム」が発⽣する恐れがある。

-87-

2.2.4地盤改良⼯法（その２）
１）事前混合処理⼯法
⼟に少量の安定剤（セメント）と分離防⽌剤を事前に添加し、新材料（処理⼟）に改良した後運搬・投⼊して、そのまま安定した地盤を造成する⼯法である。この⼯法は、液状化防⽌・⽀持⼒増加・⼟圧低減などの改良効果があり、浚渫・掘削⼟砂のリサイクルにも役⽴つ。

４）深層混合処理⼯法
地表⾯下深い層まで存在する軟弱地盤を、原位置で直接固化材と混合する⼯法である。
改良深度が概ね10mを超える⼯法を対象とする。
事前混合処理⼯法

DJM⼯法

２）浅層混合処理⼯法

５）薬液注⼊⼯法（注⼊固化⼯法）

軟弱地盤の表層を原位置で直接固化材を混合する⼯法で、改良深度が概ね3m以内の⼯法を対象とする。⼀般にはトラフィカビ
リティ確保を⽬的に⽤いられることが多い。

薬液を地盤に注⼊して⽌⽔性または強度を増⼤させることを⽬的とする⼯法で、多重管注⼊⼯法と浸透固化⼯法がある。

パワーブレンダー⼯法
⼆重管ストレーナー⼯法

６）⾼圧噴射攪拌⼯法３）中層混合処理⼯

液体（⽔、硬化材）に⾼圧⼒を与えて得られる強⼒なエネルギーで地盤を切削破壊し、硬化材と⼟を攪拌混合する⼯法である。

所定の深度までの軟弱地盤を、原位置で直接固化材と混合する⼯法である。改良深度が概ね10m以内の⼯法を対象とする。

WILL⼯法V-JET⼯法-88-

2.2.5置換⼯法【⼯法概要】
・置換⼯法とは、堤体または基礎地盤に存在する軟弱層を⼀部または全てを良質⼟に変更することで、すべり抵抗・せん断抵抗の向上及び液状化対策となる⼯法である。
【特徴】
・軟弱層が⽐較的薄い場合に検討対象となる⼯法

ため池整備 H27.5 P45-89-

◆メリット・特殊な機械等が不要であるため、⼤規模な仮設⼯が不要。
・⼩規模なため池の場合（堤⻑・堤⾼が⼩さい場合）は、他⼯法と⽐べ安価になる傾向。
・⽬視による施⼯のため、確実な施⼯が可能。

◆デメリット・必要な置換⼟が安易に得られることが必要。
・発⽣した残⼟処理。
・周辺施設に影響がある場合が多い。
（取⽔施設・洪⽔吐など）
・施⼯中は貯⽔ができない場合が多い。（営農に影響）-90-

2.2.6ドレーン⼯法
崩壊の⼀因として、堤体内部が劣化して、遮⽔機能が低下すると、貯⽔位が上昇した時に堤体の中の⽔位が上昇して強度が低下し破壊する、また堤体内の上流から下流に向かう⽔みちが発⽣して破壊する、場合がある。
ドレーン⼯法は堤体下流側にフィルタ機能を有するドレーンを設置し、浸透⽔排⽔を促進、地震時の過剰間隙⽔の消散を図り、浸透破壊を防ぐ⼯法。
パイピングホール・内部浸食の発生
浸透水の発生浸潤線の低下（砕石等のフィルタ材+腰積擁壁）
堤体内水の安全な排水⼟地改良事業設計指針「ため池整備」より◆メリット

抜粋・⼀部追加

他⼯法とは異なり、堤体内の排⽔を⽬的としている。
種類によっては、液状化対策にもなる。

◆デメリット
堤体内⽔の影響を除去する対症療法的な対策であり、堤体内部の劣化が進⾏すると、対処できなくなる。
-91-

2.2.7全⾯改修
⼯法概要：旧堤を掘削・除去した後，新たに盛り⽴てる⼯法
特徴等：現⾏基準に合致した仕様に改修できるとともに，対策⼯を組み合わせて適⽤できるため⾃由度が⾼く，確実性も⾼い。しかし，⼤規模な改修となり，⼯費が⾼い。
出典：ため池整備 P.260（参表-10.1 ため池における主要な耐震対策⼯）-92-

2.2.7全⾯改修◆メリット
現⾏基準に合致した仕様に改修できるとともに，対策⼯を組み合わせて適⽤できるため⾃由度が⾼く，確実性も⾼い。

◆デメリット
⼤量の築堤材料が必要となる。
ダムサイト外からの築堤材料の搬⼊や流⽤不能な発⽣⼟のダムサイト外処
分のため，⼤量の⼟砂運搬を伴う。
⼤規模な改修(取⽔設備や洪⽔吐の改修も伴う)となり，⼯費が⾼くなる。

-93-

2.3 まとめ〇地震動による崩壊に対応するためには
目的

対策工法

抵抗の付与

押さえ盛土工法、鋼矢板工法

密度の増大

振動締固め工法

固結

地盤改良工法

粒度の改良

置換工法

湿潤面の低下ドレーン工法など、⽬的に応じた⼯法選定が重要。
〇複合的な課題を解決するためには築造年代が古いため、改修が必要と判断されるため池は複合的な問題を抱えているものが多い。(すべり破壊や液状化、余裕⾼不⾜、漏⽔等)⇒複数の⼯法を組み合わせることも必要となる。
状況次第では全⾯改修をしてしまう⽅が良いことも…
(全⾯改修は⼤量の築堤材料が必要なだけではなく、取⽔施設や洪⽔吐等も改修することとなり、コスト⼤。)-94-

2.3 まとめ〇今回は地震動における対策について少し整理しているが、実際に対策検討を⾏う場合は、ハード対策のみならず、ソフト対策の⾯でも検討が必要。
・ソフト対策…貯⽔ルールの策定、必要貯⽔量の⾒直し、緊急放流⼯の整備(ポンプ排⽔等による体制整備でも可)・受益地の減少があればため池そのものの必要性についても検討が必要。
県内でも廃⽌について前向きに検討を進めている⾃治体もあるとか…

〇これさえやっておけば⼤丈夫…というような万能解はない。
それぞれの⼯法毎にメリット、デメリットが存在するため、改修が必要なため池個々の状況を適切に把握し、それぞれの状況に応じた最適な対策⼯法を検討する必要がある。

-95-