建設機械施工 Vol.69

82

CMI 報告No.11 November

2017<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ICT 活用工事の工種拡張と普及促進に向けた取り組み
藤島崇・椎葉1．はじめに表─ 1祐士・八木橋宏和

プレテスト実施内容

昨年度より実施されている ICT 活用工事（土工）においては，運用開始段階にて要領の記載事項に対する認識に差があることが判明した。このことから曖昧な部分についての発注者への確認事項を抽出・確認することで，実現場での運用を支援してきた。
平成 29 年 3 月に，地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装編）（案）が策定され，平成 29 年度より ICT 活用工事（舗装）（以下，ICT 舗
表─ 2装という）が実施されることが発表された。
1 日目

集合，全体スケジュール説明①起工測量②設計照査，設計データ作成
③数量確認

2 日目

④ ICT 施工
⑤出来形計測，帳票作成

3 日目⑤出来形計測，帳票作成 続き
総括

この ICT 舗装では，より精度の高い管理が求められることや各層での管理が必要となることから，施工管理要領においても ICT 土工とは異なる内容も記載されている。
そこで，出来形管理要領に沿った管理を一連で実施することにより，要領の内容確認と曖昧な事項の抽出，プレテストスケジュール対応方法などについて整理することを目的とし，ICT
表─ 3

舗装を模擬した施工（以下，プレテスト）を実施した
事例について紹介する。

2．概要

要領の内容確認（机上）要領の該当部分の説明
意見交換

現場作業（現地）

現場での作業実施
手順確認

データ処理（机上）取得データの処理作業
意見交換

まとめ

疑問点の確認
課題の整理

ICT 舗装において実施が必要な，起工測量から出来形管理までを対象に，施工時の作業経過を模擬しな各項目詳細内容がら要領に記載されている内容を実施した。
また，施工計画，起工測量〜出来形帳票作成〜電子また，各項目内では「①要領の内容確認（机上）」「②納品作成までの各段階（全 11 段階 32 ステップ）におい

現場作業（現地）」「③データ処理（机上）」「④まとめ」て，参加者との意見交換を実施し，曖昧な記載に対するを行った（表─ 3）。

認識の共有，発注者への確認事項を整理した（表─ 1）。

プレテストへ参加した企業は日本測量機器工業会の会員様（JSIMA 事務局含む）計 12 社及び日本建設機

3．検証スケジュール

械施工協会会員様計 4 社が参加し，計測・データ処理・現場施工等の役割を分担し検証した。

平成 29 年 6 月 28 日（水）〜 30 日（金）の三日間，施工技術総合研究所にて，プレテストを実施した。

4．フィールド概要

進め方の基本方針として「①起工測量」「②設計照査，設計データ作成」「③設計数量確認」「④ ICT 施工」「⑤出来形計測，帳票作成」を行った（表─ 2）。

延長 50 m（NO.3＋10.0 〜 NO.6）の路線を対象とした。直線区間は NO.3＋10 〜 NO.4 の 10 m。曲線区間

建設機械施工 Vol.69

No.11 November

201783は NO.4 〜 NO.5 の 20 m。NO.5 〜 NO.6 は 既 存 の U型側溝がある直線区間が 20 m。この路線をテストフィールドとして利用した（図─ 1）。
テストフィールドの準備方法として，合材の代わりに砂を使用し，路盤整正を従来のモータグレーダーで行った。続いて舗装とみなす砂の層を従来のモータグレーダー及びレーキ等で敷き均し，舗装面を施工した。

写真─ 1

図─ 1

路線の区分けTLS 計測時（起工面）

写真─ 2

データ処理時

5．プレテスト実施内容（1）プレテスト 1 日目
① TLS 計測事前準備（精度確認試験）② TLS 計測（起工面，写真─ 1）③ TLS 計測（計測点群データ作成，写真─ 2）
プレテスト 1 日目は，TLS を利用した計測準備及び，起工面の計測・点群データの作成を行った。
質疑応答では計測器具の精度確認の必要性や，後方交会法にて位置決めをする場合等の計測時の具体的な手段，データ処理時の計算方法等多種多様な質疑応答

写真─ 3

設計図書の照査，修正時がなされた。
2 日目では TS による計測が行われている。理由は，（2）プレテスト 2 日目

上層路盤の計測機器は TS を採用し，標高較差にて管④設計図書の照査，修正（写真─ 3）理する現場を想定している為である。TS を用いた出⑤ TLS 計測（路盤面）

来形管理の計測結果から，目標高さの算出をプレテス⑥ TS 計測

ト内で行い，各ソフトウェアメーカーにて相違がない⑦ TLS 計測（計測点群データ作成）かどうかを確認した。

⑧ TS 計測（目標高さの算出）⑨出来形帳票作成（路盤面）（3）プレテスト 3 日目

プレテスト 2 日目は，路盤面に対する計測・点群デー⑩ TLS 計測（舗装面，写真─ 4）

タの作成を行った。

⑪ TLS 計測（計測点群データ作成）

建設機械施工 Vol.69

84表─ 4

No.11 November

課題件数一覧

実施内容

写真─ 4

2017

課題件数

施工計画書

1件

出来形管理用 TLS 本体の計測性能及び精度管理

5件

起工測量・出来形計測

1件

TLS による出来形計測

4件

出来形管理資料の作成

1件

数量算出

1件

電子成果品の作成規定

2件

その他

1件

TLS 計測時（舗装面）

7．おわりに今回，3 日間のプレテストを実施したが，全日 40 名前後の参加者が集う大規模な検証となった。国土交通省をはじめ，計測機器を製作するメーカー，ソフトウェアを開発するメーカー，計測機器・ソフトウェアの利用者が，各々の得意分野を持ち寄りつつ，意見交換できる場を設ける事ができた為，短い期間で深い内容の検証ができたと感じた。また，施工技術総合研究所におい
写真─ 5

実地検査時ても引き続き i-Construction に関する支援・普及活動を行うと同時に，この検証で発生した数々の疑問・課題等⑫出来形帳票作成（舗装面）を解決するための調査・研究を継続していく所存である。

⑬電子成果品の作成⑭実地検査（写真─ 5）

謝プレテスト 3 日目では，舗装面の計測・出来形帳票

最後に，プレテストの実施にあたり，国土交通省様，作成，電子成果品の作成及び実地検査を行う為，TS

国土技術政策総合研究所様，日本測量機器工業会員様，を用いて舗装面の計測を行い，三次元設計データと計

日本建設機械施工協会員様，ならびに資材調達等にご測結果の差を確認した後に，規格値通りであることを協力いただいた各社の方々への感謝の意を改めてここチェックし，電子成果品の作成を行った。に表します。

6．プレテスト成果
プレテストの成果として，実際に ICT 舗装における面管理を行ったという実績の他，各検証内容実施後

辞［筆者紹介］藤島 崇（ふじしま たかし）
（一社）日本建設機械化協会
施工技術総合研究所
研究第三部 次長に質疑応答の場を設けた為，各業団体より多くの質疑応答がされた。施工計画書作成段階では，数量算出方法についての明示の有無や，明示した計算方法を後に変更可能かどうかの質問がされた。また，TLS 本体の計測性能確認及び精度管理の項目と TLS による出椎葉 祐士（しいば ゆうし）（一社）日本建設機械化協会
施工技術総合研究所
研究第三部 主席研究員

来形計測の項目においては，実際のフィールドにて実機を利用して実施した為，多くの質問が寄せられた（表─ 4）。これらの内容は実際に体験した為に発生した課題と推測できる。各機器・ソフトウェアメーカーにおいても，自社製品の検証ができ，エンドユーザー側の視点での知見が得られた為，今後の開発作業においても有効な検証であったと言える。

八木橋 宏和（やぎはし ひろかず）（一社）日本建設機械化協会
施工技術総合研究所
研究第三部 研究員