第２回 令和元年台風災害復旧・復興推進本部会議
日時：令和元年 12 月 20 日（金）11:00～11:30
場所：県庁３階 第一応接室

次

１

開会

２

被害等の状況について

３

県の対応状況等について

４

その他

５

閉会

第

第２回 令和元年台風災害復旧・復興推進本部会議 出席者名簿
№

所属

職

氏名

備考

1

知事

達 増 拓

也 本部長

2

副知事

千 葉 茂

樹 副本部長3副知事

保

衛 副本部長

和

4

秘書広報室

室長

高 橋 勝

重

5

総務部

部長

八重樫 幸

治

6

政策地域部

部長

白 水 伸

英

7

文化スポーツ部部長

菊 池

哲 代理出席：岩渕伸也副部長

8

環境生活部

部長

大 友 宏

司

9

保健福祉部

部長

野 原

勝

10 商工労働観光部

部長

戸 舘 弘

幸

11 農林水産部

部長

上 田 幹

也

12 県土整備部

部長

八重樫 弘

明

13 復興局

局長

大 槻 英

毅

14 ＩＬＣ推進局

局長

佐々木

淳

15 出納局

会計管理者兼出納局長

菊 池

満

16 盛岡広域振興局長

局長

石 田 知

子

17 県南広域振興局長

局長

平 野

直 Webを通じた出席

18 沿岸広域振興局長

局長

石 川 義

晃 Webを通じた出席

19 県北広域振興局長

局長

南

幸 Webを通じた出席

20 医療局長

局長

熊 谷 泰

樹

21 企業局長

局長

藤 澤 敦

子

22 教育委員会

教育長

佐 藤

博

23 警察本部

本部長

島 村

英

24 東京事務所

所長

高 橋 達

也 Webを通じた出席1

敏

代理出席：下山義彦副局長

R01.12.20 県庁３階第一応接室
出入口

・県南局長
・沿岸局長
・県北局長
・東京事務所長

電話

秘
書
広
報
室
長

事務局
事務局

部文
長化
ス
ポ
ー
ツ

環
境
生
活
部
長

保
健
福
祉
部
長

部商
長工
労
働
観
光

農
林
水
産
部
長

県
土
整
備
部
長

兼県
出会
計
納
管
局理
長者

局盛
長岡
広
域
振
興

Web 会議システム

2

医 療 局 長ILC 推進局長

第２回 令和元年台風災害復旧・復興推進本部会議
台風災害復旧復興推進室長

務
部
長

出入口

警察本部長

モ

総

政
策
地
域
部
長

（副
保本
副
知部
事
）長

知事
出入口

企 業 局 長

（本
知

部

事
）長

（副
千
葉本
副
知部
事
）長

教
育
長

復
興
局
長

令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
台 風 災 害復 旧 復興推 進 室

台風第 19 号災害に伴う被害等の状況（令和元年 12 月 18 日（水）９時現在）※下線部は 11 月 11 日（月）15 時現在からの変更箇所
１ 被害等の状況⑴ 人的被害ア 死者３名（田野畑村１名（男性）、宮古市１名（男性）、釜石市１名（男性））
イ 重傷４名（盛岡市１名（女性）、釜石市２名（男性、女性）、大船渡市１名（女性））
ウ 軽傷３名（釜石市２名（女性２）、山田町１名（男性））⑵ 物的被害（住家被害）
ア 全壊
45 世帯
イ 半壊
827 世帯ウ 一部破損 1,097 世帯
エ 床上浸水41 世帯
オ 床下浸水903 世帯うち大規模半壊

54 世帯⑶ 道路被害県管理道路４路線４か所で全面通行止め（-２路線２箇所）※一時、41 路線 58 か所で全面通行止め⑷ 鉄道関係
ア ＪＲ八戸線
・12 月１日（日）から全線運行再開※階上～久慈間の 23 箇所で被害が発生
イ 三陸鉄道・盛～釜石、田老～津軽石間は運行再開
・釜石～津軽石間と田老～久慈間は、運休のため 10 月 15 日（火）から代行バスを運行中※線路被害は 77 箇所、電力信号通信被害は 16 箇所⑸ 被害総額
400 億 9,286 万円（＋27 億 5,250 万円）（うち土木：約 261.3 億円、農林水産：約 96.6
億円（＋3.3 億円）、三陸鉄道：約 20 億円、商工：約 17.7 億円（＋1.9 億円）等）※被害状況については調査中であり、今後数値が変わる見込み。

3

２ 各分野の被害状況⑴ 文化施設及び社会体育施設（文化スポーツ部）

ア 県が所有する文化施設及び社会体育施設
被害無し
イ 市町村が所有する文化施設及び社会体育施設
８施設被災 被害額：244,786 千円（現在調査中）
市町村

施設名

被害状況

釜石市

平田公園野球場

外野観客席スペースに土砂流入、グラウンドに大量の沢水・土砂流入、芝生枯死

100,000

宮古市

宮古市田老野球場

施設全室が床上１ｍ浸水し機器が損壊。駐車場に土砂堆積139,000

宮古市

宮古運動公園

施設全室が床上 2cm 浸水。駐車場に土砂堆積

1,000

宮古市

宮古市姉ヶ崎サン・スポー
電力引き込み用の高圧気中開閉機が破損
ツランド

山田町

織笠コミュニティ広場

側溝流末付近土砂流出、法面崩落による土砂
乗入

久慈市

久慈総合運動場

法面崩壊、敷地土砂流入

久慈市

宇部マレットゴルフ場

敷地内崩壊、土砂流入等

普代村

普代村民庭球場

土砂の流入、コート周りフェンス倒壊

4

被害額（千円）

1,000
2,493
調査中
1,293
調査中

⑵ 自然公園施設
市町村（環境生活部）
被災した自然公園施設（主な被災状況）

久慈市

長距離自然歩道「陸中海岸北限のみち」：落橋２か所、倒木
長距離自然歩道「三崎半島（小袖～久喜区間）」：土砂崩れ４か所、倒木
長距離自然歩道「大尻～小袖迂回路」：土砂崩れ１か所、倒木

普代村

長距離自然歩道「北山崎・黒崎海岸を望むみち」
：倒木

田野畑村

長距離自然歩道「北山崎・黒崎海岸を望むみち」：歩道崩落、倒木
鵜の巣断崖遊歩道：倒木

宮古市

集団施設地区「浄土ヶ浜」：
・浄土ヶ浜園地内道路 法面崩落５か所
・舘ヶ崎展望台遊歩道 法面崩落１か所
・砥石浜～浄土ヶ浜レストハウス間遊歩道 転落防止柵一部破損
・臼木山遊歩道 法面崩落、倒木
集団施設地区「田老」：三王岩遊歩道及び柵の一部崩落
長距離自然歩道「本州最東端を訪ねるみち」：土砂流入、歩道崩落
小港園地：土砂流入 他

山田町

長距離自然歩道「船越半島を望むみち」（小谷鳥～大釜崎）：歩道崩落
長距離自然歩道「船越半島を望むみち」（小谷鳥海岸～旧タブの木荘）：階段数か所破損、沢の部分土砂崩れ
荒神海水浴場駐車場：駐車場に隣接する山の土砂崩れ
荒神海水浴場～旧タブの木荘間道路：道路の崩れ
霞露(かろ)が岳漉磯(すくいそ)海岸側入口：倒木
大浦から小根ヶ崎間道路：道路の崩れ

釜石市

長距離自然歩道「石塚峠」：路面の浸食、橋梁の消失
長距離自然歩道「唐丹」：路面の崩落消失

大船渡市

集団施設地区「碁石海岸」
：倒木

陸前高田市

蛇ヶ崎園地遊歩道：倒木
黒崎園地遊歩道：倒木※ 危険箇所においては進入禁止の措置済

5

⑶ 市町村別住家被害の状況（保健福祉部）（単位：世帯）

市町村
盛岡市
滝沢市
雫石町
葛巻町
紫波町
矢巾町
北上市
遠野市
奥州市
金ケ崎町
一関市
平泉町
大船渡市
陸前高田市
住田町
釜石市
大槌町
宮古市
山田町
岩泉町
田野畑村
久慈市
普代村
洋野町
野田村
合 計

半壊
うち大規模
半壊

全壊

一部破損
81
22
5
1
6
12
10
3
38
1
21
3
8

4

8
1
19
15

14

1

422
70

26
16

1
265
39
4
8
827

1
1

45

床上浸水

5
6

54

床下浸水

4

1
214
1
29
1

9

4

7
1

10
4

5

19
580
127
68
10

11
8

1
575
6
15
43
1,097

77

41

903

合 計
81
26
5
1
6
12
10
3
42
1
34
3
25
5
1
236
26
1,050
213
79
20
841
123
19
51
2,913

⑷ 医療機関・社会福祉施設等の被害の状況（単位：件）

施設区分
医療機関
救護施設
老人福祉施設
障がい者福祉施設
児童福祉施設
合 計

床上浸水

床下浸水

停電

断水

7

4

6

5
4
4
20

5
1

2
4
1
13

10

2
4
3
9

一部破損等
19
1
17
9
20
66

注１：被災した全ての施設についてはサービス再開済み
注２：重複して被害を受けている施設もあるため、合計と被災施設数は合わない

6

被災施設数
29
1
28
15
23
96

⑸ 商工関係の被害（企業等）（商工労働観光部）

市町村

件数

被害額（千円）

宮古市
大船渡市
久慈市
陸前高田市
一関市
釜石市
奥州市
滝沢市
紫波町
金ケ崎町
平泉町
山田町
大槌町
岩泉町
田野畑村
普代村
野田村
洋野町

276
3
106
2
4
91
3
5
4
6
2
15
1
8
10
33
17
7

763,750
4,100
359,310300
2,900
133,000
1,900
1,100
900
1,450
725
37,1703,000
17,44071,810149,159
7,710
9,778

計

593

1,565,502

主な被害の内容
土砂流入、浸水、機械設備等故障、原材料・商品等被害
外壁等損傷、原材料等被害
浸水、機械設備等故障、屋根外壁等損傷、原材料・商品等被害
浸水
浸水、屋根外壁損傷
土砂流入、浸水、機械設備等故障
屋根外壁損傷
看板倒壊、屋根外壁等損傷
屋根外壁等損傷
看板倒壊、機械設備等故障、外壁等損傷
外壁損傷
土砂流入、浸水、機械設備等故障
機械設備被害
浸水
土砂流入、浸水、機械設備等故障、商品等被害
土砂流入、浸水、機械設備等故障、商品等被害
浸水、機械設備等故障、外壁等損傷
浸水、機械設備等故障、原材料・商品等被害※調査結果は聞き取り等によるものであり、今後増減する可能性があるもの⑹ 観光関係の主な被害（商工労働観光部）

市町村

主な被害の内容

大船渡市
久慈市
遠野市
一関市
釜石市
八幡平市
奥州市
雫石町
平泉町
山田町
大槌町
岩泉町
田野畑村

浄土ヶ浜（道路崩落等）、震災メモリアルパーク中の浜（モニュメント一部破損）、
道の駅たろう（浸水）、魹ヶ崎（自然歩道崩落）、姉吉キャンプ場（断水等）、
小港海水浴場（土砂堆積等）
越喜来浪板海水浴場（土砂流入）
もぐらんぴあ（土砂流入）、舟渡海水浴場（緑地帯の洗堀等）
たかむろ水光園（看板倒伏）、遠野早池峰ふるさと学校（物置破損等）、寺沢高原（看板破損）
猊鼻渓（橋桁流失）
室浜の宿（土砂流入）
松楓荘（土砂流入）
えさし藤原の郷（解説板倒伏）休暇村岩手網張温泉（露天風呂塀倒壊）
中尊寺（漏電）
船越家族旅行村（キャンプサイトの敷地崩落等）
浪板不動滝（私道破損等）
浜の駅おもと愛土館（床上浸水）
明戸キャンプ場（送電線断絶）

計

22 施設

宮古市

182,599 千円※調査結果は聞き取り等によるものであり、今後増減する可能性があるもの⑺ 職業能力開発施設の主な被害
施設名
宮古高等技術専門校

被害額（千円）

主な被害の内容

21,158

管理棟・寄宿舎・実習棟床上浸水、訓練用機器破損※修繕及び備品購入については、9 月補正予算で対応済み

7

⑻ 農林水産関係の被害区分（農林水産部）
被害の内容（市町村）

農業施設

農作物等

農業

家畜等

農地・
農業用施設

・農産施設 倉庫等の破損 103 件 28,284 千円（花巻市、一関市、奥州市 等 13 市町）
・園芸施設 パイプハウス等の破損 331 件 36,178 千円（花巻市、一関市、田野畑村 等 17 市町村）・畜産施設 牛舎等の破損 37 件 21,013 千円（花巻市、紫波町、田野畑村 等9 市町村）
・農業機械 トラクタ等の破損 139 件 108,549 千円（宮古市、久慈市、山田町 等 5 市町村）・水稲 冠水 35.7ha 4,773 千円（宮古市、一関市、平泉町 等9市町村）
・麦類 冠水 2.0ha 23 千円（平泉町）
・豆類・雑穀 冠水・倒伏 214.1ha 10,907 千円（一関市、紫波町、平泉町 等9 市町村）
・野菜 ねぎの冠水・倒伏等 62.1ha 69,350 千円（花巻市、奥州市、雫石町 等 16 市町村）・花き類 りんどう等の冠水 0.39ha 702 千円（花巻市、一関市、雫石町 等4 市町）
・飼料作物 デントコーンの冠水等 255.1ha 49,272 千円（滝沢市、雫石町、葛巻町 等 12 市町村）・果樹 りんごの落果・倒木等 518.8ha 268,986 千円（花巻市、奥州市、滝沢市 等 14 市町）
・ブロイラー 雨水流入によるへい死 61,584 羽 30,607 千円（久慈市、一関市、洋野町）
・アイガモ 雨水流入によるへい死 600 羽 1,000 千円（田野畑村）
・生乳 集荷不能等による廃棄 9,491 ㎏ 1,044 千円（久慈市、一関市、岩泉町 等６市町）
・飼料用ロール 流出 42,960 ㎏ 989 千円（宮古市、山田町、岩泉町）
・農地 土砂流入・畦畔崩落等 114.7ha 421,000 千円（久慈市、一関市、奥州市 等 23 市町村）
・農業用施設 水路法面崩壊等 758 箇所 904,000 千円（宮古市、一関市、大槌町 等 23 市町村）
・農村生活環境施設 法面崩壊等 3 箇所 9,000 千円（宮古市、久慈市、岩泉町）
・農地海岸保全施設 土砂堆積 2 箇所 9,000 千円（宮古市、釜石市）

農業 計

1 億 9,402 万円

４億 401 万円

3,364 万円

13 億 4,300 万円

19 億 7,467 万円

林業施設

・林道 法面崩壊・路肩決壊等 721 箇所 1,348,442 千円（宮古市、久慈市、普代村 等 21 市町村）
・作業道 路体流出等 165 箇所 74,307 千円（宮古市、釜石市、岩泉町 等 12 市町村）・治山施設 法面崩壊等 21 箇所 142,400 千円（大船渡市、久慈市、普代村 等 11 市町村）
・林産施設 木材加工工場の浸水等 6 箇所 25,467 千円（宮古市、久慈市、遠野市）
・特用林産施設 乾燥機の浸水等 9 箇所 11,455 千円（久慈市、岩泉町、普代村 等 6 市町村）

林産物

・特用林産物 木炭の浸水 2 箇所 603 千円 (久慈市、洋野町）
・その他 菌床ブロック浸水 1 箇所 1,536 千円 （釜石市）

林業

被害額

8

16 億 207 万円

213 万円

区分

被害の内容（市町村）

森林
林地荒廃

被害額

・森林 倒木等 16.85ha 59,777 千円（釜石市、滝沢市、住田町 等 8 市町）・山腹崩壊等 99 箇所 3,326,485 千円（宮古市、釜石市、普代村 等 12 市町村）

5,977 万円
33 億 2,648 万円

林業 計

水産関係

水産

漁港施設等

49 億 9,047 万円
・水産施設 水産関係施設の破損等 55 件 518,323 千円（宮古市、大船渡市、釜石市 等 5 市村）
・サケ・マスふ化場 浸水・破損 7 箇所 253,230 千円（宮古市、釜石市、普代村 等 5 市町村）・漁具 定置網、サケ採捕場の破損等 56 件 239,152 千円（宮古市、久慈市、釜石市 等 11 市町村）
・養殖施設 養殖ロープの切断等 188 台 24,663 千円（宮古市、久慈市、山田町 等 6 市町村）
・水産物 かき、ほたての落下等 7 漁協等 178,056 千円（宮古市、大槌町、田野畑村 等4 市町村）
・漁船 転覆等 89 隻 56,780 千円（宮古市、釜石市、山田町 等 6 市町村）
・内水面養魚施設 破損 1 件 53 千円（宮古市）
・外郭施設 護岸倒壊等 10 箇所 34,320 千円（宮古市、大槌町、岩泉町 等 5 市町）
・係留施設 浮桟橋損壊等 10 箇所 102,120 千円（宮古市、久慈市、山田町 等 5 市町）
・水域施設 土砂流入等 59 箇所 597,502 千円（宮古市、大船渡市、陸前高田市 等 9 市町村）
・輸送施設 臨港道路の破損等 23 箇所 122,587 千円（宮古市、大船渡市、山田町 等 6 市町村）
・漁港施設用地 流木漂着等 28 箇所 208,096 千円（宮古市、大船渡市、釜石市 等 8 市町村）
・海岸施設 法面崩壊等 22 箇所 63,770 千円（宮古市、大船渡市、釜石市等 8 市町村）
・漁場施設 ケーソン滑動 １箇所 300,000 千円（宮古市）

12 億 7,025 万円

14 億 2,839 万円

水産 計

合 計

26 億 9,864 万円
14 市 14 町 4 村（32 市町村）96 億 6,380 万円
端数処理のため合計は一致しな
い

9

⑼ 県管理河川の出水状況（県土整備部）ア 溢水により浸水被害が発生した河川
小屋畑川（久慈市）ほか５河川、溢水による浸水家屋数合計 約 263 戸（河川課調べ）
イ 内水により浸水被害が発生した河川
久慈川（久慈市）及び秋田川（野田村）⑽ 県管理道路の通行止め状況（再掲）
全面通行止め 41 路線 58 箇所 うち継続４路線４箇所（県土整備部）⑾ 土砂災害発生状況
ア 土石流等 74 箇所（釜石市ほか７市町村）
イ がけ崩れ 24 箇所（田野畑村ほか 7 市町村）

（県土整備部）⑿ その他施設の主な被害状況（県土整備部）① 公園・都市施設関係
ア 公
園 倒木等（花巻市ほか８市町）
イ 都市施設 区画整理区域内等での土砂流入出（山田町ほか２市９地区）② 下水道関係
施設浸水等（山田町、野田村）③ 港湾関係船揚場コンクリートブロックの一部損壊（宮古港）④ 県営住宅関係
住宅敷地への土砂流入（大船渡市１箇所、釜石市２箇所、山田町１箇所）⒀ 公共土木施設被害状況
管理別
県 管 理

※調査率 100％・万円未満切り捨て
被害額
備 考
28 億 0,500 万円
0 万円
1 億 8,800 万円
33 億 2,400 万円

施設別
河 川
海 岸
砂 防
道 路

被害箇所数
97 箇所
0 箇所
5 箇所
104 箇所

橋 梁
港 湾
公 園

4 箇所
1 箇所
1 箇所
212 箇所
227 箇所
553 箇所
11 箇所
2 箇所
6 箇所
799 箇所

2 億 0,700 万円
500 万円
500 万円
65 億 3,400 万円
47 億 4,000 万円
140 億 2,900 万円
2 億 0,900 万円
4 億 5,800 万円
1 億 5,900 万円
195 億 9,500 万円

1,011 箇所

261 億 2,900 万円

小 計
市 町 村
管
理

（県土整備部）

河 川
道 路
橋 梁
下水道
公 園
小 計
合 計

10

⒁ 教育施設関係の被害（教育委員会）

ア 公立学校の被害（調査率：100％）（単位：校、千円）
学 校 種
学校数
主な被害
被害額
校舎等の床上浸水、校舎等の屋根・ガラス等の破損、倒木、小学
校
56
149,120
土砂流入 など（11 市5 町）
敷地内の冠水、校舎の屋根の破損、倒木、法面一部崩落 な中学
校
39
54,032ど（9 市 5 町）
義務教育学校
1 雨漏り
（1 町）
0
校舎等の屋根・ガラス等の破損、倒木、防球ネット等の破損
高 等 学 校39
5,789など
特別支援学校5 校舎等の屋根・ガラス等の破損 など
3,972
計
140
（11 市6 町）
212,913※ 「小学校」には、小中併設校を含むこと。
イ 共同調理場（給食センター）の被害（調査率：100％）
施設数
主な被害
共同調理場
3 屋根の破損 など（単位：施設、千円）
被害額（1 市 1 町）
380

ウ 社会教育施設の被害（調査率：100％）（単位：施設、千円）
施設数
主な被害
被害額
ガラス等の破損、倒木、土砂流入、車庫等の浸水 など
社会教育施設13
6,036（4 市 4 町）
エ 文化財関係の被害（調査率：100％）（単位：件、千円）
件 数
主な被害
被害額
法面一部崩落、屋根の窓ガラスの破損、倒木、保護盛土等の文
化
財1466,486流出 など（3 市 4 町）
オ 学用品の被害状況
学 校 種
小
学
校
中
学
校
県 立 学 校計

被害のあった対応
児童生徒数
4（1 市 1 町 1 村）
市町村教育委員会において、災害救助法等に基づき対応
3（2 市）
5
県教育委員会において、災害救助法等に基づき対応
12（2 市 1 町 1 村）

（被害額は、現在調査中であること。
）

11

⒂ 発電施設
発電所名
滝
（久慈市）
最大 450kW
運転中
北ノ又第二（八幡平市）
最大 3,400kW
運転中

松川（八幡平市）
最大 4,600kW
運転中

（企業局）
被害の内容
管理用道路の路面洗
堀① 市道の路面洗堀

対応状況
洗堀部を埋め戻した。

復旧時期
10/31(木)洗堀部を埋め戻した。
（八幡平 10/21(月)市）② 管理用道路の法維持管理業務委託の変更対応 10/19(土)面崩壊
により土砂を除去した。

放水口に土砂集積

近隣工事に起因する被害であ 10/17(木)ることから、
当該工事者が対応した。

松川発電所は、10 月 18 日(金) 10/18(金)まで作業停止した。
11:20
作業終了
運転開始

12

費用
―

―

約 20 万円―

令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
秘
書
広
報
室

県の対応状況等について

１

課題

現在の対応状況

今後の対応方向

復旧・復興に関する情報発信(1) 県広報誌「いわてグラフ」で取り上げた台
風災害関連記事（12 月号－12 月１日発行）

各広 報媒 体 を 活 用
して、随時情報発信○○○○

知事メッセージ
被害状況（11 月８日現在）
生活の再建に関する相談窓口情報
三陸鉄道への支援情報(2) 新聞広報で取り上げた台風災害関連記事（11 月 16 日・17 日掲載）
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

いわて防災情報ポータル
災害に便乗した悪質商法に対する注意喚起
保健師・心理判定員による電話相談
災害復興住宅融資
県税の減免等
運転免許等の有効期間の延長
中小企業者の相談窓口
農林水産業被害に関する経営相談窓口
災害義援金の募集
三陸鉄道への支援(3)

１月掲載予定〇被災者への授業料等の免除

・看護師養成所授業料等
・職業能力開発校授業料
等
・産業技術短期大学校授業料等
・農業大学校授業料等
・県立学校授業料等

県ホームページ、ＳＮＳによる発信

ア

県ホームページ
・ 被災者への支援情報等を一覧化して掲載
イ 広聴広報課ツイッター
・ 気象情報、交通インフラの状況、被災者支援情報等をツイート【参考】フォロワー数：67,686 件（R1.11.30 現在）

２

復旧・復興に関する提言処理(1) 電話等による県政提言等の受付状況（10/14～12/16）
受理件数
４件

(2)

対応状況
回答済
担当課へ参考送付２件
２件

政党等による知事への要望

ア

台風第 19 号災害対策緊急要望（各部対応）
自由民主党岩手県支部連合会（11/6）
岩手県議会いわて新政会（11/27）
イ 令和２年度予算要望（台風災害関連要望含む）○ 岩手県議会いわて新政会（11/27）○ 自由民主党岩手県支部連合会（12/5）○ 日本共産党岩手県委員会（12/13）○○※

県政提言及び知事要望等は、担当部局において対応を検討の上、県の取組状況を要望者に回答（県民の声共有システムを通じ庁内で共有）

13

担当 部局 と 連 携 して、随時処理令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
総務部

県の対応状況等について課題
１

災害対策に要する
予算措置

１

現在の対応状況

今後の対応方向９月補正予算（第３号）の編成
被災者の生活再建支援や商工
業・農林水産業の再開に向けた支
援、道路・河川等の災害復旧に必要な経費 199 億円余を計上。

今後も市町村と連携し、被災者の視点に立った復旧・復興の取組を進めていく。

２12 月補正予算（第５号）の編成
国の「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」に呼応し、三陸鉄道の支援、地域の生業や落ち込んだ観光需要を早期に再生させるために必要な経費８億円余を計上。
２ 復旧・復興に必要な ・ 北海道東北地方知事会及び全国知マンパワーの確保
事会による調整により、他県応援職
員 6 人（12/1～3 人、1/1～3 人）の受入が決定 (※)（林業 3 人、土木 2人、事務 1 人）※配属先
林業：農林水産部森林保全課
沿岸広域振興局農林部
沿岸広域振興局宮古農林振興センター
土木：沿岸広域振興局土木部
県北広域振興局土木部
事務：沿岸広域振興局土木部

14

令和 2 年度の職員受入れに向けて、引き続き、全国知事会等を通じた応援職員確保に努めていく。

令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
政
策
地
域
部

県の対応状況等について課題
三陸鉄道の復旧

被災市町村への人的支援

被災市町村の財政について現在の対応状況

今後の対応方向・宮古－津軽石間は 11/28 運行再開
（運行再開の予定）
・釜石－津軽石間、田老－久慈間は代行 ・田野畑～田老間 12/28 運
バスを運行中行再開予定
・９月補正及び 12 月補正予算に三陸 ・津軽石～陸中山田間 1/16
鉄道の復旧等を支援する事業を計上。
運行再開予定・田野畑～久慈間、陸中山田■被災した三陸鉄道株式会社に対し、～釜石間 ３月中（目標）
運賃収入の大幅な減少等に対応でき
るよう、運転資金を貸し付け（被災事 ■ 国等の支援を得ながら、業者支援）【９月補正予算（300 百万
市町村等関係団体との連円）】県単携を強化し、三陸鉄道の一■三陸鉄道の鉄道施設に係る復旧工日も早い全面復旧に向け、事に対する補助（被災事業者支援）【９
全力で取り組んでいく。
月補正予算（2,000 百万円）】国庫■ 引き続き、三陸鉄道の運■三陸鉄道株式会社が行う運休区間
行再開に向けた応援機運
における代行バスの運行経費に対しの醸成や、運行再開後の利補助するとともに、三陸鉄道の全線運
用者回復を図るため、利用行再開に向けた誘客促進の強化を支促進の取組を強化してい援（被災事業者支援）【12 月補正（43く。
百万円）】県単（代行バスは、国の措置に県単で上乗せ）
・被災市町村からの土木・農業土木職 ■ 不足数について、引き続の派遣要請に基づき内陸市町村や、県き県内外の自治体等に要外の市町村等に対して派遣を要請中。
請を続け、人材確保に取り組み、派遣要請に応じた自■令和元年度治体等と被災市町村間に６市町村（久慈、釜石、山田、田野おいて具体的な調整を進
畑、普代、洋野）から 27 名の派遣要める。
請があり、21 名を確保
■令和２年度
７市町村（宮古、久慈、釜石、山田、
田野畑、普代、洋野）から 31 名の派
遣要請があり、現在調整中。
・10 月に、被災市町村からの要望に基 ■ 引き続き、被災市町村のづき、当面の資金繰りを円滑にするた
財政状況を注視するととめ、普通交付税の繰上げ交付を実施。
もに、国への特別交付税の・11 月に、10 市町村（宮古、久慈、要望などを行う。
釜石、大槌、山田、岩泉、田野畑、普代、野田、洋野）の財政担当課を対象に補正予算措置状況等のヒアリングを実施。
・12 月に、当面の応急対応経費などを含む特別交付税を交付。

15

課題

現在の対応状況

被災市町村の財政について（続き）■普通交付税の繰上げ交付
９市町村（宮古、久慈、釜石、住田、
大槌、山田、岩泉、田野畑、野田）に
25.2 億円交付（10 月 18 日交付決定、21 日現金交付）■特別交付税 12 月交付
台風第 19 号災害救助法適用 14 市町
村（宮古、大船渡、久慈、一関、陸前高田、釜石、住田、大槌、山田、岩泉、
田野畑、普代、野田、洋野）に 32.2
億円交付（12 月 13 日交付決定、16 日
現金交付）

16

今後の対応方向令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
文 化 ス ポ ー ツ 部

県の対応状況等について課題

現在の対応状況

今後の対応方向

市町村が所有する施設が被災したため、復旧する必要がある。

県としては国庫補助申請に係る手続きを行うものであり、現在、各施設の被害額の調査を行っている。

復旧にあたっては公立社会教育施設災害復旧費補助金を活用する予定。

17令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
環
境
生
活
部

県の対応状況等について課題
自然公園施設の復旧

災害廃棄物処理現在の対応状況

今後の対応方向○ 国に対して、被災した自然公園施 ○ 国の直轄事業との役割
設の国の直轄による早急な復旧整分担等を踏まえ、必要な予備や災害復旧のための補助事業の算を確保するとともに、復創設など特段の財政措置について
旧可能な箇所から早期に要望
工事に着手○ 環境省東北地方環境事務所と連携し、復旧工事に向けた被災箇所の現地調査を実施中○ 被災した自然公園施設の整備費の一部を措置【９月補正予算：30 百万円（国庫補助事業）】○ 仮置場設置市町村（10市町村で16 ○ 引き続き、県内外の施設
か所設置）に対し、分別に係る助言での処理を検討等を実施○ 浸水により散乱、堆積し○ 災害 廃棄物の処理に当たってのた土砂混じりの稲わらの基本方針等を定めた「令和元年台風
処理について、環境省の補第 19号による災害廃棄 物の処理指助事業を活用（国の対策パ針」を策定し（11月22日）、被災市
ッケージ）
町村等に通知○ 県内 外の災害廃棄物に係る広域処理について調整中
・ 11月１日から普代村の災害廃棄物（可燃ごみ）を二戸地区広域行
政事務組合（二戸地区クリーンセンター）で受入れ
・ 12月２日から久慈市の災害廃棄物（可燃ごみ）を盛岡市（盛岡市
クリーンセンター）で受入れ
・ 12月18日から宮城県大崎市の災
害廃棄物（土砂混じりの稲わら）を太平洋セメント㈱大船渡工場
で受入れ

18

令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
保
健
福
祉
部

県の対応状況等について

１

課題

現在の対応状況

今後の対応方向

被災者
の生活再
建支援

① 被災者生活再建支援法
被災者生活再建支援法が適用された市町村における全壊及び大規模半壊の住家被害を受けた世帯に対し、最大
300 万円の支援金を支給
本県では、４市町に適用（山田町（11/1）、宮古市、釜石市（11/6）、久慈市（11/15））<市町村別申請件数(12 月 13 日現在)>
申請件数
宮 古 市
39
久 慈 市
６
釜 石 市
８
山 田 町
０
合 計
53

引き続き、各被災市町村と連携し、支援金の早期支給等、被災者の生活再建を支援していく。

② 被災者生活再建支援金支給補助
被災者生活再建支援制度が適用とならない市町村における全壊及び大規模半壊の住家被害を受けた世帯に対し、同制度と同等の支援を行うほか、同制度の対象とならない
半壊及び床上浸水世帯に対しても支援金を支給（被災者支援）【９月補正予算（227 百万円）】県単③ 住宅の応急修理
災害によって半壊や大規模半壊等の住家被害を受け、応急的に住宅を修理することで居住可能となる世帯への修理費を支給（被災者支援）【９月補正予算（939 百万円）】<市町村別受付件数及び修理完了件数(12 月 13 日現在)>
受付件数
完了件数
宮 古 市
143
82
久 慈 市
90
54
釜 石 市
40
21
山 田 町
48
９
岩 泉 町
５
２
普 代 村
31
21
野 田 村
３
３
洋 野 町
２
０
合 計
362
192
④ 仮設住宅の整備
・応急仮設住宅の必要戸数（見込み※）：５市町村 54 戸
（宮古市、釜石市、久慈市、山田町、普代村）（東日本大震災仮設住宅活用 33 戸、みなし仮設住宅 21戸）
・山田町（１戸）、宮古市（８戸）及び普代村（１戸）に
19

現在、震災仮設住宅を一時使用しているが、今後、応急修理の進捗状況等を踏
まえ、台風第 19 号災
害による応急仮設住ついては、みなし仮設住宅提供済※当初、市町村からの確認により、最大で 92 戸と見込んでいたが、うち 38 戸については、公営住宅への入居や自宅の応急修理希望となったことなどにより、必要戸数が減っていること。

宅へ変更し、供与する。
引き続き、各被災市町村と連携し、みなし仮設住宅を供与する。
○ 国保医療費の減免
引き続き、各被災市町村が、被災した国民健康保険の被保険者の医療費の 市町村と連携し、特一部負担金を免除する際に特別交付金を交付（被災者支別交付金の交付を行援）【12 月補正予算（20 百万円）】っていく。
※介護サービス、障害福祉サービス利用者負担減免は国から市町村へ直接交付

２

被災者
の生活支
援

３

医療機
関の災害
復旧

○ 災害復旧に係る協議書を国へ進達
２医療機関（直接補助）

４

社会福
祉施設等
の災害復
旧

５

義援金
について

○ 災害復旧に係る協議書を国へ進達■国庫補助協議施設【施設】
・児童福祉施設 ２施設 事前着工済
・障害者支援施設１施設 事前着工調整中
・老人福祉施設 １施設 事前着工済【設備】
・老人福祉施設 ６施設（復旧）【９月補正予算（57 百万円）】○ 全国から寄せられた義援金２億 472 万円余（11 月末現市町村への配分を在）の初回配分を決定
12 月 20 日に行い、■配分基準及び初回配分単価（下線部は、今回新たに決定した部分） 早期に被災者に届けることができるよう
被災区分
配分指数
配分単価
市町村と連携して手300,000 円
死者
１.０
続きを進める。
（２回
150,000 円
重傷者
０.５
目配分は令和２年４300,000 円
全壊
１.０
月予定）
半壊
０.５
150,000 円

医療機関との連絡を密にし、国庫補助
手続き等の支援を行う。
引き続き、各設置主体と連携し、補助金の交付手続きを進めていく。

一部破損（準半壊）
・床上浸水

０.１

30,000 円

一部損壊（10％未満）
・床下浸水

０.０５

15,000 円

留保額（留保割合）

46,816,025 円 （22.87％）

20

令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
商 工 労 働 観 光 部

県の対応状況等について

１

課題

現在の対応状況

被災した中小企業の施設・設備の復旧等の支
援○中小企業災害復旧資金（被災事業者支援）【９月補正 415百万円】県単（事業概要）
被災した中小企業者に対して、復旧等に必要な資金を融資するため、金融機関に貸付原資の一部を預託○中小企業災害復旧資金保証料補給補助（被災事業者支援）【９月補正 12百万円】県単（事業概要）
中小企業災害復旧資金を借り入れた者に対して、融資に係る保証料全額を補給して、負担を軽減するため、岩手県信用保証協会に補助

今後の対応方向○

県単融資制度により、引き続き金融支援を継続する。
○ ホームページや関係機関を通じ、引き続き制度の周知を図っていく。

（対応状況（両事業共通））
・11月18日から取扱いを開始
・ホームページや関係機関を通じた制度の周知を実施
・金融機関等に対し、被災中小企業者への円滑な資金供給を要請○地域企業再建支援事業費補助（被災事業者支援） ○ 市町村や商工団【12月補正 720百万円】県1/3・国2/3
体と連携し、補助（事業概要）
事業の円滑な実施
被災した事業者の復旧に要する経費の４分のを図り、被災した３を市町村へ補助
中小企業者の事業【国の対策パッケージ】
再建を支援していく。
（対応状況）
市町村と連携し、12月中旬から被災中小企業者向け制度説明会を実施（久慈市において12月19日開催済）【国の対策パッケージ：国が直接補助】○小規模事業者持続化補助金（被災小規模事業者再建事業）（事業概要）
被災した小規模事業者が、機械・車両購入、店舗改装から広告宣伝まで事業再建に取り組む費用の３分の２を補助〇商店街補助金（商店街にぎわい創出事業）（事業概要）
商店街が集客イベントに取り組む費用を補助（補助率：直接被害は定額、間接被害は３分の２）

21

２

課題

現在の対応状況

県・市町村の観光施設の復旧等の取組○船越家族旅行村災害復旧事業費（復旧）【９月補正 19百万円】県単（事業概要）
土砂流入等の被害を受けた船越家族旅行村の復旧工事を実施

今後の対応方向〇

２月から土砂の撤去を開始予定○

市町村と調整を図りながら事業を進め、市町村の意
向を踏まえた支援を行う。

（対応状況）
事業の実施に向け、山田町と調整中○地域なりわい再生緊急対策交付金（復旧）【９月補正 200百万円】県1/2（事業概要）
観光施設の復旧や観光・物産ＰＲイベント等に要する経費を、甚大な被害を受けた市町村へ交付

３

落ち込んだ観
光需要の早期回
復及び喚起（対応状況）
11月19日・20日に宮古市・久慈市において国と合同で事業説明会を開催済○いわてふっこう割事業費（被災事業者支援）【12月補正 45百万円】国10/10（事業概要）
国の観光支援事業費補助金を活用し、県内への旅行商品や宿泊に対し、旅行業者等が行う割引に係る費用を支援【国の対策パッケージ】〇

本県を安心して旅行できることを情報発信する。
〇 同補助金の活用を図りながら、冬季の観光需要を喚起する。

（対応状況）
１月下旬の事業開始に向けて調整中○地域なりわい再生緊急対策交付金（被災事業者支援）【９月補正 200百万円】
県1/2（再掲）○

市町村と調整を図りながら事業を進め、市町村の意
向を踏まえた支援を行う。

【国の対策パッケージ：国が直接支援】○地域の魅力発信による消費拡大事業（事業概要）
被災地域の復興に向けた風評被害払拭や旅行客による需要喚起のため、当該地域にある地域資源の魅力を、メディア・インフルエン
サー等の招聘や商談会・セミナー等を通じて情報発信・ＰＲ○観光需要喚起に向けた対策（訪日プロモーション）（事業概要）
・訪日数の伸びの早急な回復を図るため、メディア・旅行会社・旅行者に対し、正確な情報を発信
・現地の報道ぶりや訪日旅行の予約状況など各市場の状況を踏まえつつ、各地の復旧状況にあわせ、被災地域を対象としたプロモーションを集中的に実施

22

令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
農
林
水
産
部

県の対応状況等について
１

農業分野
課題

⑴

農業施設・
機械の復旧

現在の対応状況○

農業施設（畜舎、園芸用ハウス等）や機械の復旧等に係る経費の一部を補助（被災農業者緊急支援事業）【９月補正予算（131 百万円）】国庫【国対策パッケージ・県の上乗せ補助】

○

⑵

営農再開に
向けた支援

今後の対応方向○

国の要望調査を受け、令和２年１月 10 日まで要望
調査を実施

市町村、ＪＡ等に対し、復旧対策に係る事業説明会を開催（R１.11.22）○

河川堤防の決壊等により、大規模な浸水 ○ 市町村、ＪＡが事業を実被害を受けた地域において稲作農業の継続施する場合、必要に応じ支を支援援している。
（持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策(水田農業継続特別対策)））【国の対策パッケージ・国の直接採択事業】○

牧草・稲わらの流出等による代替粗飼料の確保を支援（農作物災害復旧対策事業）【９月補正予算（６百万円）】県単・ 要望を取りまとめ済み（R１.11.20）○

計 画 承 認申 請 等 事 務 手
続きを進めていく。

○

ほ場等に堆積した稲わら等の処理を支援 ○ ＪＡ、土地改良区が事業（持続的生産強化対策事業（産地緊急支援を実施する場合、支援して対策））
いく。
【国の対策パッケージ・国の直接採択事業】⑶ 販路の回復（落果・風害果のＰＲ）○

被害のあったりんご等の販売対策の実施
・ 被災りんごの加工支援
276 トン（７ＪＡ） 対応済
・ 枝擦れ果実の出荷支援
47.5 トン（７ＪＡ） 対応中○ 県産りんごのプロモーション（APPLE２WEEKS 2019）の実施（R１.12.1～12.14）
・ 県内百貨店や量販店、産直等での果実、加工品販売会、台風関連商品の販売等

23○

民 間 が 行う 県 内 百 貨 店
や量販店、産直等の販促を支援していく。

○

６ 次 産 業化 に よ る 枝 擦れりんご等の加工を支援
していく。

⑷

課題

現在の対応状況

農地・農業用施設の復旧○ 農地・農業用施設の災害復旧（団体営農地等災害復旧事業（補助災））【９月補正予算（338 百万円）】国庫
・ 被災した市町村の要請に応じ、県の技術職員による被害調査や復旧工法の検討等の業務を支援・ 被害が甚大な久慈市及び洋野町には、県の技術職員が常駐し災害査定業務を支援・ 復旧工事に向けて 12 月２日から国の災害査定を開始〇国庫補助等の対象とならない小規模な農地・農業用施設の災害復旧（小規模農地等災害復旧事業）【９月補正予算（２百万円）】県単・ 要望調査を実施中〇
・

被災地域の就労機会の確保
農林水産部所管の県営建設工事において、被災農林漁家を優先雇用するよう、工事受注者に協力を要請

24

今後の対応方向○

市 町 村 が実 施 す る 災 害復旧事業の支援を継続
・補助率増高申請や補助金申請など、補助金の事務
手続を支援
・工事設計書作成に係る助言など、復旧工事の早期発注に向けて支援

２

林業分野
課題

⑴

林道施設の
復旧

現在の対応状況○

林道を管理する市町村に対し、測量設計業務と査定設計書の作成を支援○

生活道として利用されている林道の被災箇所について、市町村が行う応急工事を支援

今後の対応方向○

市 町 村 が行 う 災 害 復 旧事業等を支援していく。
・ 査定設計書の作成
・ 査定における復旧計画の説明
・災害復旧工事の早期着手○

林道施設の災害復旧（林道施設災害復旧事業）【９月補正予算（892 百万円）】国庫・ 12 月 16 日から令和２年１月 10 日まで
災害査定を実施

⑵

⑶

林地荒廃等
の復旧

林産施設等
の復旧

○

林地荒廃被害による再度災害を防止する
治山施設を整備
・ 林地荒廃被害に係る災害関連緊急治山事業について国より事業費決定の通知（11/28、12/９）○

年度内に測量設計等に着手○

国の復旧事業の対象とならない林地荒廃等を復旧（県単独治山事業）【９月補正予算（29 百万円）】県単（県単独治山災害復旧事業）【９月補正予算（79 百万円）】県単○

年度内に工事等に着手○

被害森林や作業道等の復旧を支援（森林整備事業）【９月補正予算（100 百万円）】国庫○

市町村、森林組合等が行う復旧事業を支援していく。

○ 被災した木材加工流通施設６社のうち５社は操業を再開し、残り１社も機械等を修
理中○

国等の支援策を活用し、被災施設の復旧を支援していく。

○ 木材加工流通施設の復旧支援（林業・木材産業成長産業化促進対策）【９月補正予算（８百万千円）】国庫

25

３

水産分野
課題

⑴

水産関係施
設等の復旧
（サケ、マスふ化場を含む）

現在の対応状況○

水産関係共同利用施設の復旧等に係る経 〇 引き続き要望調査を実費の一部を補助施予定（水産業被災施設復旧整備事業）【９月補正予算（381 百万円）】国庫【国対策パッケージ】
・ 第１回採択事業要望調査完了（R１.11.15）
・ 国の事業ヒアリングを 12 月 19 日に実施
○ 水産物生産施設の早期復旧を図るため、 〇 12 月中に事業の採択内施設の修繕、関連機器や資材の復旧等に要示予定する経費を支援（水産業復旧緊急支援対策事業）【９月補正予算（178 百万円）】県単・ 事前要望調査完了（R１.12.５）〇

サケ等の種苗生産施設に係わる堆積物の除去・処分に要する経費を支援（水産業復旧緊急支援対策事業）【９月補正予算（178 百万円）】県単・ 事前要望調査完了（R１.12.５）

⑵

漁港施設等
の復旧

今後の対応方向〇

12 月中に事業の採択内
示予定

漁港施設の復旧（漁港施設災害復旧事業）【９月補正予算（60 百万円）】国庫・復旧対象：14 箇所（４市町）・応急本工事着工済：４箇所
・災害査定：12/９～12 実施済○

速やかに復旧工事を発注し、早期完成に向けて鋭意取り組んでいく。

漁業用施設及び漁業集落環境施設の復旧（漁業用施設災害復旧事業）【９月補正予算（195 百万円）】国庫・復旧対象：１箇所（１市）
・災害査定：12/９～12 実施済○ 速 や か に復 旧 工 事 を 発
注し、早期完成に向けて鋭意、市町村が実施する災害復旧事業を支援していく。
・補助金手続事務等
・計画、設計変更事務・関係機関との計画調整○○（漁港関係災害関連事業のうち、災害関連
漁業集落環境施設復旧事業）【９月補正予算（100 百万円）】国庫・復旧対象：２箇所（１市）
・応急仮工事完了済：２箇所
・災害査定：12/９～12 実施済○

国の災害復旧事業の対象とならない漁港
施設等の復旧（県単独漁港災害復旧事業費）【９月補正予算（244 百万円）】県単・復旧対象：53 箇所（10 市町村）
・流木等撤去・仮置完了：37 箇所
・埋そく土砂撤去・仮置完了：４箇所

26○

漁港内に仮置している
流木や土砂等については、
順次運搬・処理を行っており、早急に完了するよう取り組んでいく。

令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
県
土
整
備
部

県の対応状況等について
課題
１

２

現在の対応状況

県管理
道路の通
行止め

○

全面通行止め解除に向けた対応（復旧）【９月補正予算（700 百万円）】
・ ４路線４箇所で全面通行止め継続。
水海大渡線（釜石市両石町）
桜峠平田線（釜石市唐丹町）
侍浜停車場阿子木線（洋野町阿子木）
姉帯戸田線（九戸村戸田）・ 令和元年度末から２年度初めにかけて、本復旧工事に着手予定。

被災し
た公共土
木施設等
の早期復
旧等

○

住宅再
建等への
支援

・

早期の通行止め解除に向け、速やかに工事を発注。

公共土木施設の早期復旧（復旧）【９月補正予算（4,534
百万円）】
・ ９月補正予算で、台風災害からの公共土木施設復旧 ・ 査定終了後、本に要する経費として、45 億円を措置。
復旧に向け速やか・ 11 月 19 日から被災箇所の災害査定を開始。
に工事を発注。
・ 県市町村合わせて、約 1,000 箇所を災害申請予定。
・ 東日本大震災津波からの復旧・復興事業として工事 ・ 左記道路につい実施中の道路の被災箇所については、対応等を国と協ては、令和２年度
議中。
の供用開始を目指し、整備を推進。
○ 河川（復旧）【９月補正予算（752 百万円）】
・ 被災した護岸等の補修を実施中。
・ 護岸等の補修、・ 家屋等の浸水被害があった河川については、洪水に堆積土砂の撤去をより河道に堆積した土砂の緊急的な撤去を進めると推進。
もに、浸水範囲や洪水痕跡など被害状況を調査中。
・ 再度の浸水被害防止に向けた必要○ 砂防（復旧）【９月補正予算（5,412 百万円）】
な対策を検討。
・ 土砂災害が発生した箇所において、応急対策を実施 ・ 地元調整が整っ中。
た箇所から、順次、
・ ４箇所において、災害関連緊急砂防事業が事業採択。
応急対策を実施。
（釜石市２箇所、山田町１箇所、岩泉町 1 箇所）
・ 上記以外の箇所においても、災害関連緊急砂防事業 ・ 引き続き、国と等の採択に向け、国と調整中。
調整を進める。
○ 県営住宅（復旧）【９月補正予算（48 百万円）】
・ 被災した県営住宅については、復旧に向け、災害申請予定。

３

今後の対応方向・

引き続き、国と調整を進める。

○ 応急仮設住宅等
・ 県営住宅を一時避難供与。
○ 自力再建への支援
・ 住宅金融支援機構等の支援情報を県ホームページ掲 ・ 関係機関と連携
載により周知。
した相談会等を開・ 居住支援協議会等による住宅再建に向けた相談体制催。
を整備予定。

27

令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
教
育
委
員
会

県の対応状況等について

課題
１

２

公立小中 学校 施 設の 災 害 復旧 事 業 に ついて被災した児童生徒の就学支援について現在の対応状況

今後の対応方向(1) 学校施設
・文部科学省による現地調査
４市１町 10 校（小学校７校、中学実施予定日：R2.2.17～19
校３校）において、公立学校施設災害 ・事業費交付申請書の提出
復旧費を 活用した復旧事業を申請予
提出期限：R2.2.28
定。
・事業費交付決定通知《概算被害額：154 百万円》
通知予定日：R2.3.16(2) 文化財・社会教育施設
県立の社会教育施設については、復旧作業が進んでおり、残りの部分についても復旧の目途が立っている状況。
市町村立の施設や文化財について、軽微なものについては、復旧済。

被害が大きいものについては、該当市町村と連携し、災害復旧費や文化財保護費等の国庫補助を活用し復旧
予定。

(1)

各市町村教育委員会、各県立学校等を通じ、制度を周知。

県立学校授業料等条例の改正（R 元・12 月議会）
令和元年台風第 19 号により下記の被害を受けたと認められる者に係る入学選考料、入学料、通信制受講料及び寄宿舎料の免除を規定。
①住居の全壊又は半壊②住居の流失③学資を主として負担している者の属する世帯の収入の著しい減少
授業料については、同条例及び施行
規則の規定により対応。
(2) 被災児童生徒就学支援等事業交付金・ 文部科学省から台風第 19 号により 被災した児童生徒等 への修学支援に係る事務連絡（R1.10.15 付）があり、市町村教委へ通知。
（R1.10.18 通知済）・ 被災により就学援助事業の対象とな る児童生徒数及び市 町村数等について文部科学省に状況報告。
(R1.11.18 報告済)県 内の公立学校に配置 しているス
３ 被災した 児童 生 徒
クールカウンセラーや、東日本大震災の こ こ ろの サ ポ ー ト
津波の発災以降、沿岸部の教育事務所についてに配置し ている巡回型カウンセラー
が定期的に学校を訪問している他、緊急の要請 にも対応できる体制ができており、児童生徒及び教職員の心のサ
ポートに対応。

28

・国では「被災児童生徒就学支援等事業交付金（大規模災害）」（補助率：2/3）
による対応を検討。
・ 市町村教委に対し、国の対応が決まり次第、速やかに交付金申請手続きを進めることができるよう準備依頼済。

引き続き取組を継続。

第２回令和元年台風災害
復旧・復興推進本部会議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
盛 岡 広 域 振 興 局
県の対応状況等について課題
１ 農業関係(1) 飼料用とうもろこ
しの倒伏被害に伴う代替飼料の確保現在の対応状況

今後の対応方向

管内全市町に対し、「農作物災害復旧対策事業」 ・代替飼料の購入の要望調査を実施（11/8）（遡及適用が雫石町において同事業を活用予定。県は９月補可能）
正予算措置済であり、町は３月補正予算準備中〈雫石町からの要望〉
飼料用とうもろこしの倒伏被害に伴う代替飼料確保対策の要望（11/18）・戸数
１戸（酪農家）・被害面積 5.0ha
・事業費
3,472 千円
・事業主体 新岩手農協酪農部会※「農作物災害復旧対策事業」の補助率
県：1/3、市町村：1/3(2) 被害施設の復旧

令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交 ・引き続き市町の付金（被災農業者支援型）の要望調査を実施中要望を受け対応〈雫石町からの要望（12/10 現在）〉
事業費合計
9,900 千円
パイプハウス
７件 3,000 千円
畜舎（酪農）
３件 3,000 千円
畜産関係施設（堆肥舎）３件 3,000 千円
農作業用施設(作業小屋)１件
900 千円(3) 台風被害に対応した技術支援

農作物技術情報の提供による事後対策及び被害 ・栽培指導会等で防止の周知・指導の技術支援・情報提供

２ 土木関係(1) 公共土木施設の早期復旧

公共土木施設災害復旧事業の申請・関係機関と連携（12/16～20 第３次災害査定）
して早期復旧に・河川災害５件：一級河川松川（八幡平市山後
取り組む
橋下地区ほか）、一級河川安比川（八幡平市
黒沢地区ほか）・砂防施設災害１件：八幡平市妻の神公園地区

29

令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
県 南 広 域 振 興 局

県の対応状況等について

１

課題

現在の対応状況

今後の対応方向

道路や河川の早期
復旧・整備

国の災害復旧事業等を活用した早期復旧に向け、復旧工法の検討や被害額の算定を実施

国及び本庁、市町村等の関係機関と連携し、早期復旧に向け対応（参考）災害査定の実施
R1.12.16 から開始
件数 111 件（道路 30、河川 81）
うち県管理37 件（道路７、河川 30）

うち市町管理 74 件（道路 23、河川 51）

２

農地等の被災箇所の早期復旧

国の災害復旧事業等を活用した早期復旧に向け、職員の派遣等により復旧工法の助言や被害額の算定を実施（参考１）災害査定の実施
R1.12.9 から開始
件数 38 件３

復旧業務に対する
業務支援状況

（参考２）農地・農業用施設被害調査
延べ 21 人（元.10.14～11.10）○支援先（専従）
沿岸土木部、宮古土木センター○支援業務
公共土木施設の災害復旧○期間及び人数
県南土木：12 月２名、１月１名予定
花巻土木：１月２名予定
遠野土木：12 月１名

30

今後も関係部局等からの要請に基づき必要な支援を実施していく。

令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
沿 岸 広 域 振 興 局

県の対応状況等について課題
１ 災害復旧工事の着実な推進現在の対応状況(1)

災害査定対応(1) 今年度中に災害復旧工
本庁、盛岡及び県南広域振興局の協力事を発注し、来年度中のを得て国の災害査定に対応。
復旧を目指す。
① 土木関係・ 105 箇所（1/31 終了予定）② 農林関係・ 農地･農業用施設 17 箇所（12/20 終了予定）
・ 林道施設 49 箇所（1/10 終了予定）③ 水産
・ 漁港施設等 16 箇所（12/12 終了）〔県管理２、市町村管理 14〕
・ 水産関係施設のうち、被害の大きいサケ孵化場等の７箇所を国庫事業により復旧する方向で国と協議中。

(2) 大槌町大ケ口地区住民説明会の開催（河川堤防被災地に隣接する自治会住民に対する工事説明会）① 会場
大ケ口多目的集会所② 説明者
沿岸局長、土木部長
③ 同席者
大槌町長等
④ 開催状況
1） 11 月 15 日 参加 22 人
2） 11 月 18 日 参加 20 人
２ 被災市町村への支援

今後の対応方向(1)(2)

11 月から堤防の工事に着手。渇水期に「堤防の盛り立て」、「コンクリート護岸」工事を行い、来年の出水期前までに復旧する予定。

山田町田の浜地区台風第 19 号水害検 (1) 今年度中の検証成果の証委員会（11 月 28 日第１回会議開催）
取りまとめを目指し、現への参画
地調査の実施や委員会
検証委員として振興局職員が参画し、が開催される予定。
土砂災害防止の観点から、技術助言等を実施。

(2) 被災市町村に対する人的支援① 保健関係
19 人② 農業関係
78 人③ 林務関係203 人④ 水産関係６人⑤ 家屋関係
33 人
計 339 人〈※いずれも延べ人数。詳細別添 1 のとおり。〉

31

(2)

今後とも、被災市町村のニーズを把握し対応。

３

４

５

課題

現在の対応状況

今後の対応方向被災事業者や観光事業者への支援(1) 被災商工業者への支援① 市町村、商工団体と連携し、被災中
小事業者の被害状況を把握。
② グループ補助金再建事業者に対し、企業訪問等により被害状況を調査。

(1) 被災事業者の早期復旧を図るため、国、県補助金を周知・斡旋。

(2)

観光事業者への支援
台風による宿泊キャンセルや三陸鉄
道の運休などにより、影響を受けている観光事業者に対して、被害状況を調査するとともに、県庁関係課と連携し支援。

(2) 被災した観光事業者を対象とした、経営の復旧・復興セミナーを開催予定
（２月）。

(1)

復旧工事支援釜石市、沿岸局農林部、土木部、三陸鉄道㈱による被災現場調査を実施。
（11 月 27 日、三陸鉄道リアス線釜石駅～両石駅間で実施）(1) 現場調査の結果を踏まえ、関係者による三陸鉄道の復旧に係る合同会議を開催。
（12 月 25 日、釜石地区合
同庁舎）

(2)

利用促進
三陸鉄道駅周辺の海鮮「漬け膳」や「漬け丼」等のグルメを掲載した「駅１グルメ」パンフレットを作成し、県内外に配付。

(2) 胆振フェア（札幌市：１月）、いわて産直市（上野駅：２月）など県外のイベント等で三陸鉄道再開に向けた情報発信。

(3)

運行再開支援(3) 開通に合わせたイベン
３月のリアス線全線運行再開に向け、トを検討中（３月）。
市町村や三陸鉄道などと連携し機運を醸成。

三陸鉄道再開支援

被災者の一時的な住宅の確保

被災者の一時的な居住を目的とした県営住宅、県営災害公営住宅の無償提供①

県営住宅２戸（大船渡市赤沢アパー
ト１戸、釜石市上平田アパート１戸、期間１年）について、10 月 19 日から申込受付を開始し、入居者を募集中。
② 釜石市の要請により県営災害公営住宅平田アパート２戸を提供。12 月 10日から２世帯が入居済（期間１年）。
③ 山田町から県営災害公営住宅の空き住居（10 戸程度）の無償提供について要望あり。
〈※避難者の状況は、別添２のとおり。〉

32

山田町からの要望に対して、無償提供に向け調整中。

（別添１）

市町村への人的支援状況
支部

市町村
大船渡市

延べ人数(単位：名）

業務内容及び対応人数（単位：名）

49

大船渡
陸前高田市

釜石市

宮古市

宮古

山田町

岩泉町

田野畑村

計

10月16日～18日

林道災害査定業務支援（44）11月29日、12月2～6日、9～13日、16～18日

農地・農業施設被害調査（3）10月16日、17日

6 林道被害調査（1）

10月17日

被害調査（2）

10月18日

家屋調査（6）

10月15日～17日

保健関係（2）

10月17日、18日

林野火災跡地の被害調査（18）10月16日、17日、21日、24日、29日～11月1日

林道及び林地荒廃の被害調査（6）10月23日、24日

農地・農業施設被害調査（3）10月17日、18日

林道及び林地荒廃の被害調査（8）10月18日、23日、28日

家屋調査（5）10月23日～25日

家畜被害調査（5）10月16日～18日

農業機械の被害調査（3）10月16日

農地・農業施設被害調査（8）10月17日、23日、28日、31日

農地・農業施設災害査定業務支援（15）11月22日～12月18日

32

釜石

大槌町

期間

林道被害調査（5）11127 水産庁災害査定官現地調査（6）70

一日あたり2名派遣

10月23日、24日

保健師による被災地区家庭訪問(17)10月30日～11月6日

災害復旧に向けた農家説明会(12)10月30日～11月1日、3日

一日あたり3名派遣

罹災証明書の発行業務（13）11月5日～11月15日

一日あたり1～2名派遣

林道被害調査（21）10月14日～25日

林道災害査定業務支援（22）12月3日～17日

家屋調査（2）

10月27日

家畜被害調査（2）10月15日

農地・農業施設被害調査（16）10月15日～23日、29日

農地・農業施設災害査定業務支援（6）

11月29日、12月3日、4日

林道被害調査（7）10月14日～17日

林道災害査定業務支援（37）11月27日～12月17日

家畜被害調査（4）10月17日、18日

断水地区への給水支援（4）10月17日、18日

18 町村有林及び作業道被害調査（2）26

摘要

10月17日、18日

農作物被害調査（3）10月15日

林道災害査定業務支援（5）12月3日～12月9日

家屋調査（1）

10月29日

家畜被害調査（2）10月15日

町村有林及び作業道被害調査（11）10月17日～11月7日

農作物被害調査（3）10月15日、18日

農地・農業施設被害調査（5）10月15日～22日

林道被害調査（4）10月15日～23日

339

33

（別添2）

令和元年度台風19号 仮設住宅等避難状況（世帯（人）） 12/18現在

市町村

宮古市
大船渡市
陸前高田市
釜石市
住田町
大槌町
山田町
岩泉町
田野畑村
計

既存仮設住宅の一時使用

みなし仮設住宅及び公営住宅等への一時入居

避難者世帯（人数）計

0

15世帯（30人）

15世帯（30人）

0

0

0

0

0

0

13世帯（29人）

6世帯（9人）

19世帯（38人）

0

0

0

0
（※）
39世帯（98人）

00

1世帯（2人）

40世帯（100人）

0

0

0

0

2世帯（6人）

2世帯（6人）

52世帯（127人）

24世帯（47人）

76世帯（17４人）（※）うち33世帯について、被災者の意向等を踏まえ、必要世帯分を今後、台風第19号の応急仮設住宅に変更予定（沿岸広域振興局調（市町村聞取り））34

令和元年第２回台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 元 年 1 2 月 2 0 日
県 北 広 域 振 興 局

県の対応状況等について

課題
１

管内市
町村等に
寄り添っ
た復旧・
復興の支
援

現在の対応状況

今後の対応方向(1) 市町村の災害対策本部会議及び復旧・復興本部会議に出席
市町村、本庁
し、情報共有等を図っている。
（久慈市 18 人日、洋野町２人日、 及び普代村駐在
野田村９人日、普代村６人日）（12/16 現在）
特命課長等と連携し、必要な対(2) そのほか、次の人的支援を行っている。（12/16 現在）
応を行い、復旧・復興をさら延べ業務内容及び
市町村
期間
に進める。
人数
対応延べ人数
罹災証明(4)10 月 21～24 日
住宅調査(5)
10 月 21～25 日（※）保健師による被災 11 月 1、6、7、13、15、
久慈市
30
世帯健康調査（15）18 日、12 月 5 日
土砂流出被害調査(2) 10 月 18 日
林道復旧計画作成（4） 11 月 1、5、7、8 日
罹災証明(5)
10 月 25 日～31 日
矢巾町へのゴミ搬送支
10 月 20 日
援(1)（※）保健師による被災 10 月 29～30 日、11 月
世帯健康調査（9）11～12、12 月 3 日
普代村
64
土砂流出被害調査
10 月 14 日～24 日（22）
林道被害調査（7）10 月 14 日～24 日
10 月 28～29 日、11 月
林道復旧計画作成
13～15、26、28～29（20）
日、12 月 4、11、13 日
洋野町
１
林道被害調査(1)10 月 21 日
土砂流出被害調査(2) 10 月 21 日
野田村
３
林道復旧計画作成（1） 10 月 28 日（※）保健師・栄養士を派遣し、市村保健師等と共に被災者宅訪問による健康調査を実施した。調査結果から、心身の健康にリスクがあると判断された被災者については、岩手医科大学の専門的指導を得な
がら、市村との情報共有や助言等を行っている。

(3) サケ・マスふ化場の復旧に対する支援
種市南漁協の有家川ふ化場、普代村漁協の普代川ふ化場の令
和元年の稚魚生産再開に向けた水産業復旧緊急支援対策事業（県単事業）の計画策定について、両漁協を支援している。
＜水産業復旧緊急支援対策事業＞
有家川
普代川
・ 総事業費 2,865 千円
3,460 千円
・ 補助金額954 千円
1,152 千円
・ 補助率 1/3
（次ページあり）35

課題

現在の対応状況

今後の対応方向

２ 県管理
の国県道
及び河川
の復旧推
進

災害協定に基づき、一般社団法人岩手県建設業協会久慈支部へ
土砂・流木撤去及び応急工事を依頼し、現在、作業を実施中である。
＜県管理公共土木施設の被害状況（11/28 現在）＞
箇所数
被害額
・ 道路
10
80 百万円・ 河川
27
331 百万円
計37
411 百万円

土砂・流木の撤去及 び応 急 工 事につ いて 、 令 和
元年 度内 の 完 了を目指す。

36