令和元年度進行管理・評価シート
宇治市歴史的風致維持向上計画（平成24年3月5日認定）（最終変更 平成31年3月25日）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１−１）
1 宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１−２）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 景観形成助成制度の啓発

2③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１−３）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 史跡整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 情報発信・観光交流施設整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 重要文化的景観保存事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 歩道整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 歩行空間整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 無電柱化事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 観光施設周辺浸水対策事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 観光サイン等整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 建物修景助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 屋外広告物助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 宇治茶園支援事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
12 宇治茶品質向上事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
13 宇治茶普及啓発事業・・・・・・・・・・・・・・・・・
14 市営茶室対鳳庵活用事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
15 宇治川鵜飼助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
16 宇治十帖スタンプラリー開催
・・・・・・・・・・・・・・・・・
17 京都・宇治灯り絵巻の開催
・・・・・・・・・・・・・・・・・
18 文化財見学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・
19 歴史・文化啓発事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
20 文化的景観整備計画策定調査・・・・・・・・・・・・・・・・・
21 観光交通対策検討調査・・・・・・・・・・・・・・・・・
22 空き町家の活用検討調査
・・・・・・・・・・・・・・・・・
23 観光周遊道路の整備検討調査

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１−４）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 文化財の修理（整備を含む）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 文化財の防災・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 文化財の保全及び活用の普及・啓発
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 埋蔵文化財の取扱い
5 文化財の保存・活用に関わる・・・・・・・・
住民・NPO等の各種団体の状況及び今後の体制整備⑤効果・影響等に関する報道（様式１−５）
1 馳せ馬 雨吹き飛ばす 災厄封じ宇治川へ
2 ・文化財の現場から・歴史散歩 地域勢力の変化語る巨大墳
3 所有者の思い応え修繕 日本最古の旧茶工場
4 歴史公園ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 茶、宇治の歴史知り街中へ□法定協議会等におけるコメントシート（様式２）

26
27
28
29
30

・・・・・・・・・・・・・・・・・

31

・・・・・・・・・・・・・・・・・

32

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

33
34

・・・・・・・・・・・・・・・・・

35

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催

計画に記載 計画の進捗管理や計画の変更・追加について、関係課から庁内意見を調整し、「宇治市歴史的風致維持向している内容 上協議会」に意見を伺うこととする。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で学識経験者、文化財所有者、各種関係団体及び行政関係者により構成される宇治市歴史的風致維持向上協議会を開催し、計画の進行管理・評価などについて、意見を聞くことができた。
【定量的評価】
宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催回数： １回
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等
実施期間
平成 31 年 4 月 19 日

種別
第１回
歴史的風致維持向上協議会

検討事項等
【内容】
１．歴史的風致維持向上計画の平成３０年度の進捗評価について
２．歴史的風致維持向上計画の中間評価について
３．歴史的風致維持向上計画の軽微な変更について
４．報告①（仮称）お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業②観光サイン等整備事業③名勝「宇治山」及び史跡「宇治古墳群」の指定等について④景観重要建造物の指定について⑤宇治市天ケ瀬ダムかわまちづくり

宇治市歴史的風致維持向上協議会開催の様子 （平成３１年４月１９日）

宇治市-1

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

景観形成助成制度の啓発「宇治市景観計画」においては、「悠久の歴史と自然を今に活かしふるさと宇治を誇り伝えん」とした基本理

計画に記載
念のもと、市内全域を景観計画区域とし、８つに区分されたそれぞれの区域ごとに景観形成誘導指針及び屋している内容外広告物に関する行為の制限を示している。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、宇治市景観計画重点区域内において、良好な景観の形成に著しく寄与する建築物や屋外広告物の整備に対して助成を行うこととしている。景観重要公共施設の沿道の助成対象区域において「景観形成助成制度のご案内」のパンフ
レットにより、制度の周知をすすめた。また、屋外広告物助成事業については、市の広報紙「市政だより」による周知も行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

市政だよりによる記事『景観形成助成制度のご案内』のパンフレット

宇治市-2

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

史跡整備事業

事業期間

平成２５年度〜令和３年度

支援事業名

歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業

計画に記載 壮大な築堤状況が体感できる空間整備と茶園景観の修景とを一体的に行い、多くの市民や来訪者に本市のしている内容 歴史・文化の総合的理解を促す。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で史跡整備事業は、機能時と埋没時の宇治川太閤堤を再現し、太閤堤の果たした役割と歴史の重層性を表現することとしている。
Ａゾーンは機能時の太閤堤の護岸施設と宇治川を再現する。遺構再現では、太閤堤の石張り部をＧＲＣパネル、石積み部を遺構と同種の石と杭で再現する。令和元年度は植栽、舗装、ベンチ等の設置及び整備等をおこなった。
Ｂゾーンは砂に埋もれた太閤堤の護岸施設と、砂州で営まれた茶園景観を復元整備する。令和元年度は、造成園路の整備、排水の設置を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

Aゾーンの整備の様子（令和２年３月）

Bゾーンの整備の様子（令和元年１０月）

宇治市-3

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-2
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

情報発信・観光交流施設整備事業

事業期間

平成２７年度 〜 令和２年度

支援事業名

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）
史跡宇治川太閤堤跡の隣接地において、市民と来訪者が利用できる、宇治の歴史や文化を情報発信する計画に記載 施設の整備を行う。当該事業により、宇治橋周辺地域の散策ルートの起点となる場所が確保され、来訪者のしている内容 目的に応じたまちなか散策を円滑に誘導すると同時に、宇治の歴史や文化を総合的かつ分かりやすく伝えることができる。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲でＰＦＩ方式で実施している歴史公園整備では設計業務が完了し、令和元年10月より建設業務に着手した。

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
令和２年度の計画の達成に向けて事業者と協議・調整を図っていく。
状況を示す写真や資料等（令和２年２月）（令和元年１２月）（令和２年３月）（仮称）お茶と宇治のまち歴史公園整備イメージ

宇治市-4

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-3
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

重要文化的景観保存事業

事業期間

平成２４年度〜

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助

計画に記載 重要構成要素の修理事業を実施し、積極的な活用を図ることにより、賑わいのある沿道景観の魅力向上やしている内容 伝統的な茶業の継承に寄与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で重要文化的景観「宇治の文化的景観」の景観重要構成要素である中村藤吉本店の建物修理への補助を行った。
【定量的評価】
景観重要構成要素の届出建物修理修景事業の実施件数：１件
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

中村藤吉本店修理前 （令和元年６月）

修理後 （令和２年２月）

宇治市-5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-4
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
歩道整備事業
事業期間

平成２１年度〜令和３年度

支援事業名

社会資本整備総合交付金（道路事業）

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 史跡公園と宇治川周辺の歴史・文化資源を結ぶ道路であり、歩道を整備することで、来訪者が歴史に触れなしている内容 がら安心して散策できる快適な歩行空間を確保でき、宇治川周辺の回遊性の向上につながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和元年度は、市道莵道志津川線の門前工区で道路拡幅事業用地の取得に取り組み、一部用地では建物等の移転除却が進められた。また、谷下り工区ではＪＲ奈良線大鳳寺踏切の拡幅整備に向けた協議を進めた。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

市道莵道志津川線（門前工区）（令和２年３月）（令和元年１０月）

市道莵道志津川線（谷下り工区）（令和２年３月）

宇治市-6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-5
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歩行空間整備事業

事業期間

平成２４年度〜令和２年度

支援事業名

平成２４年度〜平成２８年度：市単独事業
平成２７年度〜令和２年度：社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

計画に記載 史跡公園と宇治川周辺の歴史・文化資源や白川集落を結ぶ道路に歩行空間を整備することで、来訪者が歴している内容 史に触れながら安心して散策できるようになり、回遊性の向上につながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
莵道９４号線は、沿道の町内会、水路管理者等との協議・調整を行い、整備範囲等を決定した。
宇治１２号線ほかは、隣接する宇治川を管理する河川管理者、JR奈良線複線化事業の事業者等と協議・調整を行った。
また、令和２年度末の完成に向けて、周辺事業との工程調整を行った。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

宇治１２号線沿道において、用地買収が完了していない土地が１件残っている。
状況を示す写真や資料等

市道莵道９４号線
整備前 （令和２年３月）

整備後イメージ

1.50m

4.80m
1.50m

宇治市-7

5.00m

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-6
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

無電柱化事業〜 令和２年度

事業期間
支援事業名

地域自主戦略交付金
社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

計画に記載 道路の無電柱化を行い道路景観の改善を行うことにより、沿道の歴史的建造物や巡行する伝統的祭礼とのしている内容 調和が図られるため、歴史的風致の維持向上に寄与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和元年度は、宇治川周辺の回遊性につながる散策路の1つである市道宇治２２８号線の無電柱化の詳細設計に取り組み、河川管理者や電線事業者等関係機関と協議を進めた。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等【整備前】（平成30年1月）
【位置図】

←電柱・
電線

【整備後イメージ】

無電柱化に取り組むことで伝統的な沿道景観との調和や道路景観の改善を図る。

宇治市-8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-7
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度

項目
□実施済
■実施中
□未着手

観光施設周辺浸水対策事業

事業期間

平成２７年度 〜 令和２年度

支援事業名

市単独事業

計画に記載 歴史・文化資源や歴史的まちなみの回遊性を確保するとともに、宇治川河畔の参詣や遊覧など歴史的伝統
している内容 を継承する諸活動が行われている良好な市街地の環境を守る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で砂に埋もれた太閤堤護岸施設と砂州で営まれた茶園景観復元において、園路の整備や給排水設置を行った。浸透桝工
事・暗渠排水工事等により、雨水排水流出を抑え、排水・水はけ問題の改善に導く。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等（令和元年８月）

宇治市-9

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-8
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光サイン等整備事業

事業期間 平成２９年度〜令和２年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）
計画に記載 宇治市観光振興計画に基づき、国内外からの観光客が歴史・文化資源や歴史的まちなみ等を回遊しやすい
している内容 環境を整備するため、観光サインや観光トイレの再整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
宇治市観光案内サイン整備ガイドラインに基づき、JR宇治駅前に新設１基、撤去５基の対応を行った。
宇治神社前トイレの改修工事（洋式化、バリアフリー化等）を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
補助事業に基づく財政措置を行っており、国・府補助金の動向により整備の進捗に影響がある。
状況を示す写真や資料等

観光案内サインの新設（令和２年３月）

観光トイレの改修（令和２年３月）

宇治市-10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-9
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

建物修景助成事業

事業期間

平成２２年度 〜

支援事業名

市単独事業、社会資本整備総合交付金

計画に記載している内容歴史ある沿道景観の保全と形成を促進し、賑わいと風情あるまちづくりが推進される。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、特に景観に配慮すべき宇治市景観計画重点区域内の景観重要公共施設（道路）の一部沿道において、良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる建築物、工作物、その他（設計費等）について、助成を行うこととしており、令和元年度の申請は１件である。
【定量的評価】
景観形成助成の件数 ： 申請件数 １件（参考）３０年度： 申請件数 ２件
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

修景後（令和２年１月）

修景前（平成２９年１０月）

宇治市-11

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-10
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

屋外広告物助成事業

事業期間

平成２２年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載
している内容景観阻害要因の減少とともに、歴史的な町並みと調和した賑わいと風情あるまちづくりが推進される。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、宇治市景観計画重点区域内において、良好な景観の形成に著しく寄与する屋外広告物の整備に対して助成を行うこととしているが、令和元年度の申請は０件であった。
【定量的評価】
景観形成助成の件数 ： 申請件数 ０件（参考）３０年度： 申請件数 １件
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等（参考）平成30年度の景観助成で整備された箇所

宇治市-12

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-11
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶園支援事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 減少傾向にある宇治市域の茶園の維持・拡大を進めることや、伝統的栽培方法を推奨することで、生産者のしている内容 経済的負担軽減と活動意欲を支える。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で高品質な宇治茶の生産を促進する事業として、宇治茶の伝統的茶製法である「ほんず」による生産を支援する「伝統技術継承対策」支援事業を行うとともに、茶摘み時期に必要な「お茶摘みさん」の斡旋を支援する「手摘み茶推進対策」支援事業を行い、宇治独特の茶園景観の形成に寄与した。
【定量的評価】
伝統技術継承対策事業の実施件数 ： １５件（２４７．２a）「ほんず」による生産は非常に手間暇がかかり、生産省力化である寒冷紗による生産に移行する状況の中、実施件数は
平成２８年度１８件（３２３．９ａ）、平成２９年度１９件（３２０．９a）、平成３０年度１７件（３０９．７a）と推移している。本事業による実施面積は、年度ごとの申請内容により増減があるものの、実施件数は近年横ばいで推移しており、ほんず栽培の保存や技術継承に効果を発揮していると評価できる。
手摘み茶推進対策の実施件数： ３１件
手摘みを継続していくためには摘み子の確保が必須であるが、年々確保するのが厳しい状況であり、平成２７年度から
平成３０年までは実施件数が３２件で推移している。手摘みを継承していきたい茶業者の支えとなっており、手摘み茶の推進の効果を発揮していると評価できる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

伝統技術継承対策事業により支援が行われた「ほんず」と呼ばれる覆下茶園の栽培状況
手摘み茶推進対策事業により実施された「お茶摘みさん」を募集するチラシ

宇治市-13

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-12
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶品質向上事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 品質向上への意欲増進や栽培・生産技術の向上が図られる。また担い手育成に取り組むことにより、生業のしている内容 維持が図られる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で６月１３日に宇治市で開催した宇治市茶品評会、８月６日から京都府で開催された関西茶品評会、８月２７日から愛知県で開催された全国茶品評会（式典は１１月１６日に開催）への出品の支援を実施した。
茶品評会への出品を推奨することで、生産者の生産意欲を高めるとともに宇治茶の伝統的茶製法の継承につながった。
【定量的評価】
茶品評会出品数／入賞数 ： １２１点／５５点受賞
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

全国茶品評会（令和元年１１月１６日）

宇治市茶品評会（令和元年６月１３日）

品評会の実施状況

出品数

第７３回全国茶品評会

第７２回関西茶品評会

第５２回宇治市
茶品評会

42

45

34

優等数

2

１等賞

4

2

3

２等賞

7

11

3

３等賞

9

10

4

農林水産大臣賞

なし

なし

産地賞

受賞

なし

宇治市-14

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-13
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶普及啓発事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 市民や来訪者が宇治茶に親しみ、宇治茶を理解することは、お茶のまち宇治の歴史的風致の維持向上に寄している内容 与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で５月１２日開催した市民茶摘みのつどいや１０月６日に宇治川河畔一帯で開催された「宇治茶まつり」、「市民素人茶香服大会」等への支援を実施したことにより、多数の市民や来訪者に宇治茶への親しみや理解を深めることに寄与した。
【定量的評価】「市民茶摘みのつどい」の参加者数 ： 約２００人
平成２９年度には約５００人の参加があった(平成３０年度は雨天中止）ものの、令和元年度は同じくお茶摘みを体験できる八十八夜茶摘みの集いが５月２日の祝日に開催されたため、参加者数は伸びなかったが、市民に広く浸透している事業であり、茶摘みという体験を通して、宇治茶への親しみや理解を深める効果があるものと評価できる。
「宇治茶まつり」の参加者数： 約４１，５００人 （宇治茶まつり消費イベントと併催）
各年度ごとに、複数の事業を同時開催しているもので、年度ごとの比較はできないが、令和元年度においても約４１，５０
０人の参加があり、市民や来訪者への宇治茶の普及啓発に効果があるものと評価できる。
「市民素人茶香服大会」の参加者数： 約６０人
平成２７年度約１００人、平成２８年度及び２９年度は約８０人、平成３０年度及び令和元年度は約６０人の参加があり、宇治茶への親しみや理解を深める効果があるとともに、茶香服という独自文化を認識させる効果があるものと評価できる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

市民素人茶香服大会の開催状況（令和元年１０月６日）

宇治茶まつりの開催状況（令和元年１０月６日）

宇治市-15

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-14
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

市営茶室対鳳庵活用事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 茶文化を体験できる機会を提供することは、市民や来訪者に宇治茶の品質や、茶業全般への関心や理解をしている内容 促すことにつながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本格的数奇屋建築の市営茶室 「対鳳庵」 において、表千家・裏千家・山荘流の３流派による抹茶や、小川流、二条流、
瑞芳菴流、方円流の４流派による煎茶の本格的なお点前の実施により、茶文化の体験できる機会の創出とお茶への関心や理解を促す場を提供することができた。
なお、平成２６年４月より従来の抹茶の薄茶、煎茶のみのメニューから濃茶と薄茶、玉露と煎茶のセットメニュー及びお点
前体験のメニューを追加することにより、利用者の増加や満足度を高める取り組みを行っている。
【定量的評価】
市営茶室でお茶席の利用者数（参考）３０年度： １８，７８２人： ２３，５５４人
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

茶の湯の用意ができていることを知らせるの札をかかげる市営茶室対鳳庵の露地門

在釜■対鳳庵 入席者数

Ｈ24年度
Ｈ25年度
Ｈ26年度
Ｈ27年度
Ｈ28年度
Ｈ29年度
Ｈ30年度
Ｒ 1年度

入席者数
うち外国人
16,302人
4,889人
14,259人
4,259人22,335人
6,059人
21,632人
7,198人21,329人
8,442人
24,800人
11,803人
23,354人
11,858人
18,782人
10,930人

本席（三畳向切）において抹茶点前で喫茶の様子■対鳳庵 新メニュー実績

濃・薄セット
Ｈ26年度
Ｈ27年度
Ｈ28年度
Ｈ29年度
Ｈ30年度
Ｒ 1年度

248人
118人
181人
134人
106人
143人

玉露

2人
20人
9人
9人
22人
23人

※令和元年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3月は休席となった。

宇治市-16

玉・煎セット

お点前体験

2人
5人
6人
0人
27人
7人

345人
885人
913人
1,026人
954人
1,191人

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-15
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

宇治川鵜飼助成事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 平安貴族の宇治川見物のひとつであった宇治川の鵜飼は、鎌倉時代に禁止されたのち、昭和初年に復活している内容 し、以降宇治川の夏の風物詩として定着している。多くの来訪者を楽しませる鵜飼を継承する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で鵜飼事業の実施に支援し、７月１日（日）から９月３０日（日）までの出船期間中に乗り合い船、ツアー団体、貸しきり船などで約２，６３５人の乗船があったが、宇治川の改修に伴い川の水量が増加する日が多く営業日数が大幅に減り開催期間のおよそ半分の営業になった。一方で、放ち鵜飼プロジェクトについてクラウドファンディングで支援を募り、一部の支援者を対象に特別内覧会を実施するなど放ち鵜飼実施に向けて積極的に活動し、宇治川での伝統行事として歴史的風致の維持向上に寄与した。
【定量的評価】
鵜飼船乗船者数：約２，６３５人（増水・台風のため５３日間の臨時休業があり、３９日間の営業実施であった。）（参考）３０年度 ：約４，３２５人（増水・台風のため４３日間の臨時休業があり、４９日間の営業実施であった。）≪うみうのウッティー 孵化・成長≫
平成２６年・・・１羽 平成２７年・・・２羽進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

平成２８年・・・２羽 平成２９年・・・４羽 平成３０年・・・０羽 令和元年…２羽実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

今後、さらなる集客に向けて放ち鵜飼の検討を行っている。
状況を示す写真や資料等■鵜飼の様子

■鵜のヒナ
営業期間

Ｈ25年度
Ｈ26年度
Ｈ27年度
Ｈ28年度
Ｈ29年度
Ｈ30年度
Ｒ 1年度

6月15日 〜
6月15日 〜
6月14日 〜
7月1日 〜
7月1日 〜
7月1日 〜
7月1日 〜

9月23日
9月21日
9月23日
9月30日
9月30日
9月30日
9月30日

期間日数 休業日数 営業日数 乗船人数 （内乗合人数） 1日平均
（日）

（日）

101
99
102
92
92
92
92

（日）

18
23
40
13
17
43
53

（人）

83
76
62
79
75
49
39

6,700
6,970
7,060
6,920
6,390
4,325
2,635

（人）

4,700
4,520
3,670
3,570
3,470
1,965
1,670

■うみうのウッティー
平成26年6月29日、宇治川の鵜飼で飼育されているウミウに初めてのヒナが誕生しました。
ウミウは警戒心が強いため、飼育されているウミウの産卵及びふ化は日本で初めてのことです。
このヒナはウッティーと名付けられ、鵜飼デビューを果たし活躍しています。
現在までに11羽のウッティーが誕生しています。

宇治市-17

80
91
114
88
86
89
68

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-16
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治十帖スタンプラリー開催

事業期間 平成２３年度 〜
支援事業名 市単独事業
計画に記載 近世から親しまれる宇治の遊覧の１つ『源氏物語』宇治十帖めぐりを定期的に設けることにより、多くの人に宇している内容 治川河畔の歴史的風致に触れる機会が創出される

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で晩秋の宇治の風情を楽しみながら源氏物語宇治十帖ゆかりの地などを巡るスタンプラリーを４日間（１０月２６・２７日、１１
月２・３日）開催し、宇治の歴史的風致に触れる機会が創出された。
昨年同様、宇治市宣伝大使「ちはや姫」とご当地キャラクター「チャチャ王国のおうじちゃま」が参加するゆるきゃら（R）ポイ
ントを設け事業を盛り上げた。
【定量的評価】
スタンプラリー参加者数：１２，００８人
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

当日の様子

開催日数

第29回スタンプ帳

Ｈ25年度
Ｈ26年度
Ｈ27年度
Ｈ28年度
Ｈ29年度
Ｈ30年度
Ｒ 1年度

5
5
5
5
5 （内1日中止）
4
4■宇治十帖スタンプラリー参加者

宇治市-18

参加者人数

16,598人
17,176人
17,744人
17,503人
12,674人
13,146人
12,008人

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-17
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

京都・宇治灯り絵巻の開催

事業期間 平成23年度 〜
支援事業名 府・市連携事業

かつては宇治川の蛍狩りが夏の夜の風物詩として、多くの来訪者で賑わいを見せた。現在宇治川で蛍を見る

計画に記載
ことはできないが、夜に宇治川河畔を散策する機会を設けることで、かつてのような賑わいの創出につながしている内容る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
宇治川の鵜飼、植物公園の蛍ナイター、三室戸寺のライトアップや宇治市観光協会の会員13店舗等による行燈の掲出・点灯を継続して実施し、計画に記載している「夜に宇治川河畔を散策する機会を設けることで、かつてのような夜の賑わいの創出につながる。」という一定の効果が発現した。また、今年度より京都府と連携し、「京都・花灯路」のコンセプトと源氏物語宇治十帖をテーマにした「宇治灯り絵巻灯籠」を融合し、宇治の街並みに似合う宇治情緒豊かな陰影のある灯りの路を連結する事業を企画し、実施することとした。３月に予定していた今年度のイベントについては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から延期となった。
進捗状況 ※計画年次との対応□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
次年度以降も継続し、イベント等に合わせた灯りの演出と、京都府と連携した「京都・花灯路」連携周遊事業にも引き続き取り組む。
状況を示す写真や資料等■京都・宇治灯り絵巻のイメージ写真

宇治市-19

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-18
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財見学会

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業
小学生を対象にした文化財の普及・啓発活動は、郷土の歴史と身近な文化財への理解を促すとともに、ふる

計画に記載
さと宇治に愛着と誇りを持ち、地域の伝統文化の継承への意識を高めることにもつながるため、次世代へと引している内容き継ぐべき歴史的風致の維持向上に寄与するものである。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・春の庵寺山古墳の一般公開
令和元年 ５月２５日（土） １０：００〜１５：００
約８０人
・秋の庵寺山古墳の一般公開
令和元年１０月２５日（土） １０：００〜１５：００
約５０人
・第２８回小中学生の文化財見学会
令和元年１２月 ７日（土）９：３０〜１２：００
５０人
今回の見学会は、重要文化財松殿山荘の見学をした。文化財見学会終了後の感想文コンクールでは5本の作文が寄せられた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

庵寺山一般公開 （令和元年５月２５日）

文化財見学会 （令和元年１２月７日）

宇治市-20

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-19
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史・文化啓発事業

事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助、市単独事業

計画に記載 多くの市民を対象にした歴史・文化の啓発活動は、郷土の歴史と身近な文化財への理解を促すとともに、ふしている内容 るさと宇治に愛着と誇りを持ち、地域の伝統文化の継承への意識を高めることにもつながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で○「宇治学」（総合的な学習の時間）での探究的・協働的学習をより効果的に実施するため、「宇治学」副読本・指導の手引
きを作成配付【定量的評価】○７学年（小学校３年〜中学校３年）分の「宇治学」副読本が揃い、全学年での活用スタート ○活用充実のための「公開授業講座（第５学年）」の実施○「宇治学」副読本（第６学年）の改訂版を市内小学校22校に配付○小学校から積
み上げてきた「宇治学」の集大成として、中学第３学年では「ふるさと宇治」をより良くすることをテーマに、各所へのインタビュー等を行い、本市への提言【企画提案書（プレゼン）づくり】を実施する。これらの体験活動をとおして、ふるさとに対する関心を高め、本市への愛着心を醸成している。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

市役所インタビュー（令和元年１２月５日）

公開授業講座（令和２年２月１８日）

企画提案書プレゼン（令和元年１２月１５日）

改訂版副読本の発刊（令和２年３月）

宇治市-21

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-20
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化的景観整備計画策定調査

事業期間〜 令和３年度

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助
地域の自然・歴史・社会的文脈を保全しつつ、次世代のまちづくりを考える文化的景観の保護の取組は、歴計画に記載 史的風致の維持向上と密接に関わるものであり、整備計画において、重要構成要素に特定された物件を対象している内容 に、所有者等の協力を得て宇治地区の街区構造の継承や茶業関係の家屋の修景など整備活用の具体的検討を行う。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
景観重要構成要素の建物に、清水家住宅、寺川家土蔵、御菓子司能登掾稲房安兼、茶房あじろの計４件の追加申出をした。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
重要構成要素の拡大については、世代交代により建物を維持していくことに関して見通すことができないという所有者も多く、特に民家の保存についての問題が浮かび上がったが、要望している所有者もあることから、順次要望しているところから拡大していく。
状況を示す写真や資料等
重要構成要素追加建物

寺川家土蔵 （平成２８年１２月）

茶房あじろ （平成２８年７月）

宇治市-22

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-21
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光交通対策検討調査

事業期間

平成２５年度〜

支援事業名

市単独事業
観光シーズンになると自家用車が重点区域に集中し、来訪者で賑わう狭隘な道路での安全性の確保や、近計画に記載 年増加している自転車の来訪者への対策が講じられておらず、宇治の風情を損なうことがある。このような交している内容 通問題対策として、来訪時と来訪中の移動について総合的に対策を検討し、計画に基づき、様々な事業をパッケージ的に実施することにより、歴史的風致の維持向上を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で【令和元年度】
平成27年度から実施している周辺駐車場の情報発信や現地での誘導等による効果を確認するため、ゴールデンウィー
クにおける車での旅行時間の調査を実施した。
旅行時間について過年度と比較すると、平等院南門方面へ向かうルート（ルート①、②）と宇治橋西詰に向かうルート（ルート③）では、昨年より若干であるが短縮ができ、平等院南門から帰るルート（ルート④）では、昨年より若干であるが延長が確認でき、県通り周辺の駐車場の出入り等が渋滞に影響している可能性が考えられる。
【今後の予定】宇治市観光振興計画のアクションプランに基づき、市役所駐車場の開放等の臨時駐車場の開設や、道路の迂回・誘導の案内設置等の事業を実施しており、それらによる交通量の変動を確認するための調査を行います。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

・宇治の風情を損なわないよう、観光交通の対策として、駐車場の情報発信や現地の誘導等を実施している。
・旅行時間調査における目標値の設定については、天候や様々なイベント等の実施に
より交通量が変動するので難しいが、数年間調査を継続し統計を取ることで、一定観
光交通対策の効果が確認できるのではないかと考えており、調査結果が出た段階で実施している対策の検証を行っていく。
状況を示す写真や資料等

旅行時間の調査（ルート①〜④にて実施：４ルート）

令和元年5月4日
旅行時間調査の状況

宇治市-23

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-22
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

空き町家の活用検討調査

事業期間

平成２７年度〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載
している内容伝統的木造家屋を活用することは、賑わいと風情ある町並みの継承につながる。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

令和元年度は、平成28年度に実施した「中宇治地区に残る伝統的木造家屋の空き家調査」の再調査を行うとともに、調査結果について空き家対策担当部署との情報共有を行った。また、平成30年度末に策定した「宇治市空き家等対策計画」に基づき、空き家の利活用施策として実施している「空き家の再生・利活用コンペ」の募集を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
市内では空き町家を含め空き家が増加しつつあり、その中には適正に管理されず、地域の生活環境の悪化につながっているものも見受けられる。
そのような状況を踏まえ、30年度末に策定した宇治市空き家等対策計画に基づき、
今後、空き家の所有者等が適正に管理できるよう各種の支援施策を実施する。
既に実施している景観形成助成金制度では、空き町家の利活用の促進へと繋げることを引き続き検討していく。
状況を示す写真や資料等「空き家再生・利活用コンペ」のチラシ

宇治市-24

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-23
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光周遊道路の整備検討調査

事業期間

平成２８年度〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 来訪者が歴史に触れながら散策できる快適な道路空間を確保することにより、宇治川周辺の回遊性の向上
している内容 につながるため、歴史的風致の維持向上に寄与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和元年度は、文化財や周辺の歴史的なまち並みと一体となった宇治にふさわしい景観形成を図るため、市道宇治228号線の無電柱化の詳細設計を実施するなかで、沿道の道路景観の改善について検討した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等【現在】（平成３０年１月）

←電柱・
電線

【位置図】

【整備後イメージ】

無電柱化に取り組むことで伝統的な沿道景観との調和や道路景観の改善を図る。

宇治市-25

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度
項目

令和元年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

文化財の修理（整備を含む）（１）国宝・重要文化財建造物
宇治上神社本殿・拝殿（国宝）は、前回の屋根葺替から拝殿は３５年、本殿は３０年が経過して檜皮の傷みが計画に記載 顕著になっており、このため国庫補助事業による屋根葺替修理が計画されている。
している内容 （２）重要文化的景観
重要構成要素の家屋の修理・修景は、国の補助金の充当を可能とする市の分担金条例に基づき、文化的景観保存活用事業として進めている。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で（１）国宝・重要文化財建造物
国宝宇治上神社の修理は平成２６年度完了。令和元年度は、国宝平等院鳳凰堂保存修理、平等院庭園修理が行われた。
（２）重要文化的景観
令和元年度は景観重要構成要素の届出建物修理修景事業(中村藤吉本店）への補助を実施した。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

重要文化的景観の補助制度が平成28年度に変更となり、補助金に市の負担が入ることとなったため、市の予算によって事業量が制限される。重要構成要素の家屋は、多くが個人所有であるため、事業計画から事業実施まで綿密にコントロールする必要がある。
状況を示す写真や資料等

中村藤吉本店

平等院
鳳凰堂 庭園宇治の文化的景観

修理箇所位置図

宇治市-26

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-2
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の防災計画に記載 平成20年に発足した「宇治市文化財まもり隊」の活動は、文化財に対する保護意識高揚と地域の自主防災活
している内容 動を促し、火災予防の徹底と災害が発生した場合の被害軽減を図っている。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で文化財まもり隊は、自主消防隊を持つ平等院と、５年前に指定された恵心院以外の指定建造物に対して結成されている。令和元年度の文化財防火デーに宇治上神社にて文化財防火研究会を行い、宇治上神社の消防用設備を視察したほか、防火懇談会（下記写真参照）では、市の文化財担当部局職員による文化財補助事業についての制度説明等を行い、その後文化財の防災についての意見交換を行った。なお、消防訓練は天候不良により中止した。
また、平成27年の宇治上神社の汚損事件においては、最初に市の文化財担当部局に連絡があり、市から警察・京都府に連絡を行ったように、文化財所有者と密に連絡を取る体制を作っている。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

防火懇談会の様子 （令和２年１月２８日）

宇治市-27

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-3文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の保存及び活用の普及・啓発

文化財に親しんでもらうことを目的とした市指定史跡庵寺山古墳の公開や小中学生を対象にした文化財見

計画に記載
学会、発掘調査報告会、文化的景観フォーラム等を行っており、これらの活動や行事を通じて文化財保護の普している内容及啓発に努める。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・春の庵寺山古墳の一般公開
・秋の庵寺山古墳の一般公開
・第２８回小中学生の文化財見学会

令和元年 ５月２５日（土）
令和元年１０月２５日（土）
令和元年１２月 ７日（土）１０：００〜１５：００
１０：００〜１５：００
９：３０〜１２：００

約８０人
約５０人
５０人

庵寺山古墳の一般公開（春・秋）では、古墳の見学のほか勾玉作りを行っており、多くの小学生が参加し、盛況を見せた。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

勾玉作りは、小学生などに人気があるが、別の体験メニューも増やす必要がある。

状況を示す写真や資料等

小中学生の文化財見学会

松殿山荘 （令和元年１２月７日）

宇治市-28

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-4
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

埋蔵文化財の取扱い

計画に記載 重点区域内には「宇治市街遺跡」、「平等院旧境内遺跡」、「白川金色院跡」、「宇治川太閤堤跡」等の埋蔵文している内容 化財包蔵地があり、整備や活用に反映させることとする。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で史跡公園として整備を進めている史跡宇治川太閤堤跡では遺構復元の一環として、再現遺構の着色工事を実施しました。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

再現遺構の着色工事の様子 （令和元年９月）

宇治市-29

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-5
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和元年度
現在の状況

項目
文化財の保存・活用に関わる住民・NPO等の各種団体の状況及び今後の体制整備

□実施済
■実施中
□未着手

お茶どころ宇治の個性を磨くため、宇治茶園の覆下栽培を維持・拡大するための支援事業、宇治茶製法技計画に記載
術保存会への助成事業、「宇治茶まつり」などの実施団体への助成事業など、宇治茶の品質向上・普及に努している内容める農家や団体等への各種支援を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で高品質な宇治茶の生産を促進する高品質茶推進事業として、宇治茶の伝統的茶製法である「ほんず」による生産を支援する「伝統技術継承対策」支援事業を行うとともに、茶摘み時期に必要な「お茶摘みさん」の斡旋を支援する「手摘み茶推進対策」支援事業を行った。
また、１０月６日に宇治川川畔一帯で開催された「宇治茶まつり」、「市民素人茶香服大会」等への支援を実施したことにより、多数の市民や来訪者に宇治茶への親しみや理解を深めることに寄与した。
【定量的評価】「伝統技術継承対策」支援事業の実施件数 ： １５件（２８２．５a）「手摘み茶推進対策」の実施件数： ３１件「宇治茶まつり」の参加者数： 約４１，５００人「市民素人茶香服大会」の参加者数： 約６０人
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

伝統技術継承対策支援事業により支援が行われた「ほんず」と呼ばれる覆下茶園の栽培状況

宇治市-30

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-１
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル

年月日

馳せ馬 雨吹き飛ばす 災厄封じ宇治川へ

評価対象年度
令和元年度
掲載紙等

令和元年６月９日

洛タイ新報

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で宇治市の維持向上すべき歴史的風致には「遊覧と参詣」「茶どころ宇治」「宇治に伝わる祭礼」の3つを挙げている。
「宇治に伝わる祭礼」の歴史的風致として、市の無形民俗文化財第1号（2012年指定）であり伝統的な行事である「大幣神事」が報道された。古式の装束を身に着け中世以来の祭具を持した大幣の行列が巡行する様子は、宇治で数百年にわたって培われ積み重なってきた歴史の厚みがまちなかに放散されるような風情と賑わいを伝えている。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-31

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-2
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル

年月日

評価対象年度
令和元年度
掲載紙等

文化財の現場から

令和2年2月5日

京都新聞

歴史散歩 地域勢力の変化語る巨大墳 京都・宇治古墳群

令和2年2月28日

朝日新聞

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
宇治橋東方の丘陵上にある古墳時代中期の古墳である二子山古墳は、保存に向けた発掘調査を行い文化財の申請に向けた準備を進め、平成30年10月15日「宇治古墳群」を構成する古墳のひとつとして史跡に指定された。文化財保護の普及啓発につながる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等
朝日新聞2020年（令和2年）2月28日

京都新聞2020年（令和2年）2月5日

宇治市-32

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-3
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル

年月日

所有者の思いに応え修繕 日本最古の旧茶工場

評価対象年度
令和元年度
掲載紙等

令和2年2月11日

洛タイ新報

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で景観法による景観重要建造物として指定し、保存・活用することで、市民が後世へと引き継ぐ意識の向上につながった。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-33

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-4
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
令和元年度
年月日
掲載紙等
令和2年3月10日
洛タイ新報

報道等タイトル
歴史公園ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 茶、宇治の歴史知り街中へ

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「（仮称）お茶と宇治のまち歴史公園」内に整備されるミュージアムの展示概要が紹介され、市民の皆様の期待を膨らませ、来年6月のオープンが待ち遠しいことである。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

宇治市-34

法定協議会等におけるコメント（様式２）

評価対象年度

令和元年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：宇治市歴史的風致維持向上協議会（書面会議）
会議等の開催日時：令和2年5月25日〜令和2年6月5日（コメントの概要）①宇治上神社から興聖寺石門より宇治川上流に登る沿線の安然と美化を願いますとき、崖や斜面、その裾などの安全性と美化、路面や道脇の清掃。大吉山、朝日山と南東に連なる十万余坪に余る山に寄り添って流れる宇治川の東側の黒色の岩壁が連なる見事な巖肌、全く素晴らしい。
その巖盤に護られて流れ下る、宇治川の水清く大阪湾に送られ、この巖場の豪壮さは、鞍馬山
川や嵐山川にも比す処の絶景であり、対岸の南側車道からの眺望は宇治川でこその風景である。願わくは、河端の草木の刈り取り払われますこと。
②歴史公園の整備について、ＪＲ宇治駅や平等院、宇治橋通り商店街から歴史公園へと人の流れを促す仕組みについて（例：観光看板整備、広告プロポーション計画等）も、計画に盛り込んではどうか。
③文化財見学会等の歴史学習の機会において、改修・整備した建物の内外を見学し、維持すべ
き宇治の景観と建物の歴史等について、市民への周知・理解増進を図ってはどうか。
④宇治茶普及啓発事業の市民参加型イベントにおいて、アンケート調査を行うことで、満足度やニーズ等を把握し、今後の企画・改善に繋げてはどうか。
⑤観光交通対策検討調査について、自転車での来訪者が年々増加している旨の記載があるが、ルート等の分析はされているか。自家用車と同じか。
⑥歴史的建造物の修理・修景については、文化庁の補助事業で進められるものを除いて積極的に進められていないようであるが、長期的に見て、宇治市内の歴史的建造物の修理・修景は重要な課題であるように思う。重要文化的景観の選定区域以外の地域については、歴史的風致の形成上重要な建造物を、「歴史的風致形成建造物」として指定し、街なみ景観整備事業などを活用して、より積極的な建造物の保全・活用を進めることを検討してもよいように思う。
⑦宇治茶関連の観光振興はまちづくり上、重要な課題である。今後展開する観光プログラムの見通しの確立と、公民で連携した取り組みの推進、関連するソフト・ハードの整備が重要になると思う。フェンス、被覆棚等の工作物や擁壁等の修景も一つで、ボルドーやシャンパーニュ、ブルゴー
ニュなどのエノツーリズム施策からは学べるところが多いと思う。
⑧本関連事業以外の公共事業（市・府・国、道路、河川、公園等）について、独自の委員会を設置するほどの案件でないものについても、適切に歴史的風致に対する影響の評価や事前検討を行うべく、景観重要公共施設の積極的な指定や庁内の体制構築を強化するのが望ましいと思う。
⑨宇治弐番にある寺院（専修院）の山門が、道路拡幅の為に取壊しになる。江戸期の建物と聞いており、文化財指定に申請していない為、残念に思う。

宇治市−35

（今後の対応方針）①現在宇治川右岸の二子山から朝日山に至る山並みは、名勝宇治山として国の指定を受けている。今後さらに南の山並みも追加指定を行う予定であり、このように文化財の網をかけることにより保全を図るとともに、保存活用計画を策定することにより、具体的な保存・活用の方策を検討していきたい。
②宇治橋周辺の周遊観光の促進については、現計画においてもサイン整備等に取り組んでいることから、まずは事後評価を行い、その後必要に応じて第2期計画の中で検討していきたい。
③引き続き、市民への制度の周知のため景観形成助成の事例紹介をHP上で実施していくとともに、文化財見学会、各種フォーラム等において、建物の見学の機会を提供することにより、建物の歴史等についての市民への周知及び理解の増進を図っていきたい。
④市民茶摘みのつどいにおいて、アンケート調査を行い、満足度やニーズ等を把握し、事後の企画・改善に繋げているほか、宇治茶まつりでは主催者の実行委員会において実施されている調
査結果について、情報共有を行っている。引き続き、調査を実施するなかで、企画改善等に繋げていく。
⑤自転車での来訪ルートについて、詳細な分析は行っていないが、自家用車と同様に主要な幹線道路が使用されているものと認識している。法整備が進められるなど自転車の安全利用促進が求められている中で、重点区域内の自転車の流入については、駅周辺に整備している駐輪場の利用促進を図りながら、今後もどのような対応が必要であるのか検討していきたい。
⑥重要文化的景観に係る文化庁の国庫補助事業や、本市が独自に行う景観形成助成金により対象の建造物の保全及び活用を図っているところであるが、今後は、どの制度により建造物を保全し、及び活用していくことが望ましいか、街なみ景観整備事業についても候補に加えて検討していきたい。
⑦「宇治市観光振興計画後期アクションプラン」においても、「宇治茶ブランド活用戦略」を掲げており、覆下茶園の風景や茶問屋が軒を連ねるたたずまいといった宇治市ならではの景観は、本市観光において重要と認識している。今後、現在整備を進めている歴史公園での茶摘み体験を組み合わせた観光プログラムの確立等、茶業関連事業者をはじめ、関係機関と連携しながら計画的に取組を進めていく。
⑧工作物や擁壁などの修景については、特に公共事業において大規模な築造が行われることが多く、これまでも歩道整備事業や歩行空間整備事業、無電柱化事業などを歴史的風致維持向上
計画に位置付け、事前に本協議会の意見を聞きながら進めてきた。今後も引き続き、計画段階からの事前協議を求めていけるよう、庁内外の体制の強化を検討する。
⑨撤去までの間でどのような対応が可能か所有者等と調整を行っていきたい。

宇治市−36