この工事を担当した施工会社
行政棟
建築工事

前田・大日本・TSUCHIYA・岐建JV

電気工事

東光・川北・ホクエー・杉浦JV

空調工事

三建・須賀・朝日・二葉JV

衛生工事

川崎・戸島・岡田JV

議会棟
建築工事

大日本・TSUCHIYA・岐建・青協JV

電気工事

内藤・高橋・川田JV

機械工事

松村・日野吉JV

岐阜県庁舎
行 政 棟・議 会 棟
建設工事

工事内容説明2019年8月19日

工事内容

2019年8月19日

コンセプト

県政の拠点

2019.08‑2019.10

新 県 庁 舎の 概 要

新県庁舎の概要
行政サービスを着実に担う県政の拠点「清流の国ぎふ」の象徴

豊かな自然と伝統文化に彩られた本県の魅力を発信

基本方針
安全で安心な県民の暮らしを守る県庁舎
高い耐震性／災害時の機能維持／セキュリティ対策／質の高い行政サービス❶仮囲い設置工事❷測量工事

現場に第三者が誤って入ってこないように敷地に囲いを設

建物の位置や高さの基準を、各工程に合わせて都度設置すける工事。敷地内の粉塵やゴミが外部に飛散しにくくするる工事。間違えると取り返しがつかないため、必ずチェッ効果もあります。

クする必要があります。

2019年8月27日

県民が集い親しまれ、地域の魅力を発信する県庁舎

2019年10月1日

親しみやすく利便性の高い庁舎／ユニバーサルデザイン／地域の魅力を発信

環境やライフサイクルコストに配慮した県庁舎
省エネルギー・省資源対策／ライフサイクルコストの低減・長寿命化／再生可能エネルギーの活用

計画概要
敷地

建設地

岐阜市薮田南 地内

敷地面積

158.561m²（公園等を含む） 用途地域

商業地域

法定建ぺい率

80%

準防火地域

防火地域

議会棟

事務所

事務所

鉄骨造、免震構造(一部耐震)

鉄骨造、耐震構造

基礎構造

既製コンクリート杭

既製コンクリート杭

建築面積

7,637m²

3,312m²

延床面積68,329m²

13,929m²造

数

地上21階、塔屋2階

地上6階

高さ

106m（他に鉄塔等あり）

32m❹現場事務所設置工事

地下工事を進める際に、土砂が流入してこないように壁をユニットハウスを組立、レッカーにて順番に揚重し、連結作る工事。写真はSMW工法といい、土とセメントを攪拌していきます。設置完了後、間仕切り、トイレなどの内装して壁を作っています。

工事を行いました。

2019年8月
建築工事

2019年9月❶仮囲い設置工事❷測量工事 ❸山留工事

2019年10月
●杭工事

電気工事
空調工事

❹現場事務所設置工事

衛生工事

議会棟階

❸山留工事

行政棟

構物

400%

行政棟
主要用途

建

法定容積率

建築工事
電気工事
機械工事

事業スケジュール

新県庁舎 全景写真
2019年8月

令和元年度

行政棟
議会棟
1

着工（7月）
基礎工事等

令和2年度

令和3年度

基礎工事
躯体工事

躯体工事
内・外装工事着工（3月）
基礎工事等

躯体工事
内・外装工事2019年9月

2019年10月

令和4年度
竣工
移転・開庁

2

2020年1月29日

2020年2月27日

工事内容

工事内容

2020年1月20日

2020年2月27日

2019.11‑2020.4

2019.11‑2020.4❶掘削工事❷山留工事（アースアンカー）❸山留工事（腹起し）❹山留工事（水平切梁工法）

地下躯体工事を進めるために余分な土砂を掘削する工事。

事前に施工した山留壁が倒れてこないように地盤にアンカー打ち込んだアンカーと山留壁をつなぐ工事。施工後も山留壁山留壁が倒れてこないように「つっぱり」を施工する工事。

掘り進め方、ダンプのルート、残土ヤードの計画などが必を打ち込む工事。打ち込む先に障害物がないか確認します。

が倒れてきていないか毎日チェックする必要があります。

要です。
2020年3月25日

2020年4月2日

2020年4月6日❻型枠工事（RADIX工法）❺山留工事（シートパイル工法）

鋼製の山留壁を打ち込み、壁を成型する工事。止水性も良く、 在来型枠と違い、鋼製型枠を用いて型枠を組み立てる工事。
取り扱いやすいです。工事完了後は撤去することを考慮する鋼製型枠にすることで先行埋め戻しが可能となります。

必要があります。

2020年6月5日❼土工事（均らしコン打設）❽山留工事（親杭横矢板工法）基礎の正確な位置出しや、型枠を建て込めることができるよ

H鋼を打ち込み、間に矢板を敷き込み山留壁を形成する工事。

うにする工事。均らしコンクリートに強度はなく、鉄筋も入っていません。

2019年11月

2019年12月

2020年1月

行政棟

❶掘削工事

建築工事
電気工事

2020年2月❷山留工事

2020年3月❸❹ 山留工事

2020年4月
❺山留工事

❻型枠工事
❼土工事

❽山留工事

●環状設置工事

空調工事
衛生工事

議会棟

建築工事
電気工事

着工

機械工事
新県庁舎 全景写真
2019年11月

3

2019年12月

2020年1月

2020年2月

2020年3月

2020年4月

42020年10月7日

2020年11月11日

工事内容

工事内容

2020年9月3日

2020年12月9日

2020.05‑2021.01

2020.05‑2021.01❶スリーブ工事

❷杭工事

❸仮設工事

❹接地工事

躯体工事の進捗に合わせて配管、ダクトが躯体を貫通する箇

建物を安全に支えるため杭径Φ500～Φ1200の杭を地中へ18工事を行う上で必要なタワークレーンを支持する杭を地中へ

電気機器の経年劣化や損傷で漏れた電流による感電や火災を所に、コンクリートが入らないよう枠を入れます。

〜24ｍ打ち込みました。

12ｍ打ち込みました。

防ぐため、地中に金属棒等を打込み漏れた電流を地中へ逃がします。

2020年12月11日

2020年12月21日

2020年12月28日

❺土工事

❻仮設工事

❼仮設工事

❽空調配管工事

基礎構造を作るためにバックホーを使用し約2.5ｍ地盤を掘掘削が進み、地下ピットの作業スペースを確保するために、仮設構台の設置が完了しました。

機械棟から高層棟、低層棟、議会棟へ冷温水を送るため、削しました。

仮設構台を設置する工事を開始しました。

2020年5月〜2020年8月

行政棟

建築工事

2020年9月

ピット階を展開して配管を敷設する工事を開始しました。

2020年10月

2020年11月

●仮設工事
●鉄骨工事
●コンクリート工事

●鉄骨工事
●山留工事
●コンクリート工事 ●仮設工事

2021年1月21日

2020年12月●地上躯体工事●仮設工事2021年1月●コンクリート工事●スリーブ・インサート工事●ケーブルラック工事

空調工事❶スリーブ工事❽空調配管工事

衛生工事●スリーブ・インサート工事

電気工事

●接地工事

●外構工事

議会棟建築工事●衛生配管工事
❸仮設工事

❷杭工事

電気工事

●ガス埋設配管工事❺土工事❻❼仮設工事❹接地工事

機械工事
新県庁舎 全景写真
2020年8月

5

2020年9月

2020年10月

2020年11月

2020年12月

2021年1月

62021年2月19日

2021年2月19日❶外装工事（PCａ取付）❷コンクリート工事❸スリーブ工事❹スリーブ工事

鉄骨工事後に外壁を取り付ける工事。外装を取り付けるため１Fスラブをコンクリートポンプ車を用いて打設を行います。

地下ピット内のコンクリート壁や梁に電気配管を通すため、地下ピット内のコンクリート壁や梁に設備配管を通すため、の下地は、鉄骨製作前に検討しておき、事前に取り付けておコンクリート打設前に予め口径の大きい配管を入れる工事でコンクリート打設前に予め口径の大きい配管を入れる工事でく必要があリます。

す。

す。

2021年2月19日

2021年2月25日

2021年3月5日

2021年3月5日❺スラブインサート工事❻免震工事❼ダクト工事❽コンクリート工事

各階スラブにおいて、コンクリート打設前に配管、ダクト吊免震装置を取り付ける工事。鉄骨精度にも影響する恐れがあ

給排気、空調の風を送るため、亜鉛鉄板製のダクトを低い所

ポンプ車を用いて建物の基礎・地中梁のコンクリートを打設

では2.5m、高い所では5mの高さへ吊込みを行います。

します。

りボルト用のインサートを取付ける工事です。

るため、取付前・取付後・鉄骨施工後に測定を行い、慎重に工事を進める必要があります。

2021年2月

行政棟

建築工事●ALCパネル工事❶外装工事

2021年3月●鉄骨工事 ❻免震工事❷コンクリート工事

2021年3月17日●内装工事 ●屋根工事

2021.02‑2021.03

2021.02‑2021.03

2021年2月19日

工事内容

工事内容

2021年2月16日

2021年3月23日❾鉄骨工事●タイル工事

電気工事●ケーブルラック天井内配線工事

空調工事❼ダクト工事●特高機器搬入

衛生工事

議会棟

建築工事

❽コンクリート工事

電気工事❸スリーブ工事

機械工事❹スリーブ工事❺スラブインサート工事

新県庁舎 全景写真
2021年2月

2021年3月

行政棟
(機械棟)

行政棟
(低層棟)

➓土工事

❾鉄骨工事

➓土工事

工場で製品検査に合格した製品を現場で取りつける工事。搬基礎構造を作った後に土砂を転圧しながら埋めます。

入車両が多いため、1日の取り付ける量を計画し、タイムリーに施工を行います。

782021年4月5日

2021年4月14日

工事内容

工事内容

2021年4月2日

2021年4月16日❷耐火被覆吹付工事❸ガス焚き吸収式冷温水発生機搬入❹コンクリート工事

建設資材を揚重する為に720tタワークレーンを組立て設置し耐火性、断熱性の高いロックウールで鉄骨の骨組みを被覆す

機械棟2階熱源機械室に吸収式冷温水発生機を搬入据付しま１階床コンクリート打設状況です。

ます。

る事で火災時の建物の倒壊を防ぎます。

した。異なるエネルギーを使用する複数の熱源機を設置して2021.04‑2021.06

2021.04‑2021.06

❶仮設工事

います。
2021年4月16日

2021年4月21日

2020年11月25日

2021年5月12日❺水冷ヒートポンプチラー搬入❻太陽熱集熱器搬入❼躯体工事（デッキ敷・スラブ配筋）❽鉄骨工事

年間を通して一定の温度である地下水熱を利用する水冷ヒー

日射時間が多い地域特性を利用して、太陽熱を空調に利用し鉄骨建方後、各階の床を施工するための工事。鉄骨工事中に建物の骨組みとなる鉄骨を建てていきます。

トポンプチラーを設置します。

ます。

先行で資材揚重するなど、事前の計画によって施工性が大きく変わります。

2021年4月

2021年5月

行政棟❼躯体工事●コンクリート工事●断熱工事 ●防水工事

議会棟

建築工事

●AW取付工事 ●仮設工事❷耐火被覆吹付工事

電気工事

衛生工事

●太陽光パネル工事●非常用発電機搬入❸ガス焚き吸収式冷温水発生機搬入❺水冷ヒートポンプチラー搬入❻太陽熱集熱器搬入●受水槽組立工事

建築工事

❶仮設工事

空調工事

2021年6月❹コンクリート工事❽鉄骨工事

2021年6月9日

2021年6月14日❾コンクリート工事➓ALCパネル工事

2階床スラブコンクリート打設状況です。

軽量気泡コンクリートパネルを取り付ける工事。耐火性能を➓ALCパネル工事●さく井工事❾コンクリート工事

電気工事
機械工事

新県庁舎 全景写真
2021年4月

2021年5月

2021年6月

持ち合わせたパネルで、取り扱いやすく、様々な箇所で使用されています。

910

2021年7月12日

2021年7月12日

工事内容

工事内容

2021年7月8日
2020年9月3日

2021年7月19日
2020年9月3日❷コンクリート内配管工事❸コンクリート工事❹PC工事

2階外壁PC版、取付状況です。

部屋内の机や家具にコンセントや電話の配線をするため、コ5階スラブコンクリート打設状況です。

4階外壁PC版取付状況です。

2021.07‑2021.09

2021.07‑2021.09❶PC工事

ンクリート打設前に予め通線用の配管を入れる工事です。

2021年7月29日

2021年7月31日

2021年8月5日❺露出金属配管工事❻大型機器搬入工事❼耐火被覆工事❽内装工事（ボード張り）

地下ピット内や機械室等の建築仕上がない場所では、金属配外壁工事より先行し、大型空調機を搬入します。

鉄骨部分の耐火被覆を行うためにロックウールを吹き付けてクロスや塗装などの下地となる壁を組み立てる工事。壁の仕います。

様により様々な張り方があるため、混同しないように注意し管でケーブルを保護しています。

2021年9月18日て施工します。

2021年7月

行政棟

建築工事
電気工事

2021年8月

2021年9月●コンクリート工事 ●PCa工事 ❽内装工事●内装工事❷コンクリート内配管工事●軽量間仕切内配管工事❺露出金属配管工事

2021年9月20日

2021年9月29日●耐火被覆工事

空調工事
衛生工事

議会棟

建築工事

❶PC工事
❹PC工事
❸コンクリート工事➓外部建具工事❾軽量間仕切内配管工事❼耐火被覆工事

電気工事
機械工事❻大型機器搬入工事❾軽量間仕切内配管工事

新県庁舎 全景写真
2021年7月

2021年8月

2021年9月➓外部建具工事

部屋を間仕切る壁の中にコンセントや電話の配線をするため、 外部アルミサッシ取付状況です。
壁が仕上がる前に予め通線用の配管やボックスを取付ける工事です。

11122021年11月5日

2021年11月5日

2021年11月30日❷鉄骨工事❸天井内機器吊込工事❹天井内配管ダクト吊込工事

６階外壁PC版取付状況です。

鉄骨建方状況です。地上で30ｍの梁を組み立ててタワーク部屋の空調を行う機器を、天井内に吊込みます。

部屋天井内の空調機にダクト、配管を吊込、接続。空調機、

2021年12月7日

2021.10‑2022.01

2021.10‑2022.01❶PC工事

レーンにて取り付けました。

工事内容

工事内容

2021年10月31日

配管、ダクトが繋がり、部屋を空調します。

2021年12月20日

2021年12月24日

2022年1月7日❺仮設工事❻床工事（フローリング貼り）❼断熱工事❽鋼製建具工事

450ｔクレーン車にてタワークレーンを解体しました。

床仕上げ工事。床の下地が悪いと仕上げ面に段差が生じるた

断熱性能を確保するために発泡ウレタンを吹付しました。

内部鋼製建具取付状況です。

め、着手前に下地を確認する必要があります。

2021年10月

行政棟

建築工事

●内装工事

電気工事

●天井内配線工事

2021年11月

2021年12月

2022年1月●エスカレーター設置工事 ●移動観覧席工事
❻床工事
●床工事

●木工事

●ECP工事

空調工事

議会棟衛生工事●衛生器具付工事

建築工事❶PC工事 ❷鉄骨工事

❺仮設工事

❼断熱工事

❽鋼製建具工事
❾屋根工事

電気工事
機械工事

❸天井内機器吊込工事❹天井内配管ダクト吊込工事❾屋根工事

新県庁舎 全景写真
2021年10月

13

2022年1月11日

2021年11月

2021年12月

2022年1月

屋根折板を現場で成形し、クレーンにて荷上げ後、屋根葺き施工しました。

142022年7月4日

2022年7月12日

2022年7月20日❷塗装工事❸機器・器具付け工事❹外構工事

外部足場を解体していき外壁が姿を現しました。

内部建具の塗装仕上げ状況です。

部屋を空調するための吹出口、吸込み口の取付工事です。

アスファルト施工状況です。

2022年8月1日

2022年8月5日❺床吹出空調工事❻床ふく射設備工事❼消火ポンプ据付完了❽空調設備試運転調整

執務室内は床吹出空調です。床吹出口の位置は、OAフロア

夏場は地下水の熱を、冬場は太陽の熱を利用して、足元から議会棟の屋内消火栓設備の要となるポンプです。

空調設備工事が完了し、試運転調整を実施しました。

パネルを入替えることによって変更可能です。

冷暖房を行う環境にも人にもやさしい空調です。

2022年2月

2022年7月

行政棟

建築工事●ALC工事 ●木工事
●エレベーター設置工事

電気工事●照明器具、配線器具付

2022年8月

2022年9月

2022年8月10日

2022.02‑2022.09

2022.02‑2022.09❶仮設工事

2022年8月8日工事内容

工事内容

2022年2月14日

2022年8月8日

2022年8月15日●タイル工事❺床吹出空調工事➓自動制御・中央監視設備❻床ふく射設備工事

空調工事
衛生工事

議会棟

建築工事

❶仮設工事

❷塗装工事

❹外構工事

❾クロス工事

電気工事
機械工事❸機器・器具付け工事❼消火ポンプ据付完了❽空調設備試運転調整

新県庁舎 全景写真
2022年7月

2022年8月

2022年9月❾クロス工事➓自動制御・中央監視設備

化粧クロスを壁に貼り付けしている状況です。

各設備の稼働状況やエネルギー使用量を管理し効率的な運転を行えるようにBEMSを導入しました。

行政棟(高層棟)
議会棟

1516都市ガスに加え災害時に利用可
能なLPGバルクタンクを設置しています。

太陽熱を使って厨房で使用する給湯の補給水を予熱しています。

各階：屋内消火栓

低層棟1階：災害用汚水貯留槽

内装材に合わせた消火栓を設置しています。

屋上：消火補給水槽

消火補給水槽を屋上に設置しています。目隠し壁により外観を損ねないように配慮しています。

災害時の汚水が流せない際に排水経路を切替えて一定量をため込むことができる汚水槽があります。

各階：屋内消火栓

低層棟・機械棟外部：井戸機械棟1階：ろ過装置

機械棟1階・高層棟21階：消火設備

機械棟1・2階：受水槽

各階：ＵＷＣ

各階：ＷＣ

約72mの深さの井戸があります。
豊富な地下水源を飲用水や空調熱源として利用しています。

井戸水を飲用水にする為の装置です。

10階までの屋内・屋外消火栓と11階以上のスプリンクラーのための設備です。

行政棟・議会棟の両方へ供給する受水槽があります。災害時などにも対応した貯水量を有しています。

各階にあるＵＷＣは、多機能トイレパックを設置し、ＵＷＣ利用者に配慮した器具配置となっています。

各階にあるWCの洋風便器は、壁掛 5階、6階のバルコニー部分に散式となっており、床面の清掃が便器 水栓があり、バルコニーの清掃、下部まで行え、衛生的に利用でき メンテナンス時に利用できます。
ます。また、フラッシュタンク方式となっており、節水効果もあります。

各階に配置された屋内消火栓は、内装壁と合わせたパネルとなっており、デザイン性を考慮しています。

機械棟3階：非常用発電機設備

高層棟PH階：排煙ファン

機械棟2階：特高受変電設備

高層棟各階：空調機

1階：エントランス床吹出空調

1階：空調機械室 空調機

6階：バルコニー 自然換気窓

停電時に電源を確保する設備です。約３日間（72時間）運転可能です。

火災時に煙を排出する排煙ファンを設置しています。

電力会社から77kVで受電し、電圧を6.6kVに変換する設備です。

各階にある機械室内設置の空調機により、そのフロアーの空調を行っています。

エントランスは外壁際の床面と格子天井から吹出空調を行い、室内の環境向上を図ります。

各階の空調機械室に空調機を設 議場の空調は天井部分より吹出置し、各エリアの空調を行います。 を行います。議場内への機械騒音を抑えるため、ダクトの経路上に消音器を設置しています。

外気条件が良い時に、少ないエネルギーで室内の環境を改善できる自然換気を行います。

機械棟屋上：集熱パネル設備

低層棟屋上：太陽光パネル設備

高層棟8階：UPS（無停電電源装置）

機械棟2階：冷温水発生機

5階：議場 映像音響設備

5階：電気室 受変電設備

6階：傍聴席 映像音響設備

6階：調整室 映像音響設備

サーバー等の停電してはいけない設備に対し、非常用発電機設備で送電までの電源を確保する設備です。

都市ガスを利用し、行政棟と議会棟の両方に空調熱源を供給しています。

議会運営に必要な映像音響設備（マイク、スピーカー、カメラ、モニター等）を設置しています。

機械棟より高圧電気を受電し、低圧電気に変えて、議会棟内の各電気機器へ電源を分配しています。

磁気ループアンテナを設置してあり、難聴者へ専用の受信機を貸し出し、会議音声を聴取できます。壁面には大型モニターを設置してあり、手話通訳画像を流しています。

議場内に設置した映像音響設備を集約し、操作を行います。庁内やインターネットに映像を配信できます。

日射時間が多い地域特性を利用 太 陽 光を電 気 エネルギーに変して、太陽熱を空調に利用します。 換する設備です。

17

議 会 棟の 設 備

高層棟2階：給湯システム

議会棟の設備

行政棟の設備行 政 棟の 設 備

高層棟外部：ガス設備

5、6階：バルコニー 散水栓

5階：議場 空調吹出し18