公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）
平成 31 年版

最終改定

平成 31 年 3 月 26 日
平成 31 年 4 月 25 日

国営建技第９号
国営建技第１号

この標準仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。また、この標準仕様書は、官庁営繕関係基
準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。
利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール（http://www.mlit.go.jp/link.html）をご確認ください。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

目次

１章 各章共通事項
１節 共通事項
２節 工事関係図書
３節 工事現場管理
４節 材料
５節 施工調査
６節 施工
７節 工事検査及び技術検査
８節 完成図等
２章 仮設工事
１節 共通事項
２節 足場等
３節 養生
４節 仮設物
５節 仮設物撤去等
３章 防水改修工事
１節 共通事項
２節 既存防水層の処理
３節 アスファルト防水
４節 改質アスファルトシート防水
５節 合成高分子系ルーフィングシート防水
６節 塗膜防水
７節 シーリング
８節 とい
９節 アルミニウム製笠木
４章 外壁改修工事
１節 共通事項
２節 材料
３節 コンクリート打放し仕上げ外壁の改修
４節 モルタル塗り仕上げ外壁の改修
５節 タイル張り仕上げ外壁の改修
６節 塗り仕上げ外壁等の改修
７節 マスチック塗材塗り仕上げ外壁等の改修
８節 外壁用塗膜防水材による改修
５章 建具改修工事
１節 共通事項
２節 アルミニウム製建具
３節 樹脂製建具
４節 鋼製建具
５節 鋼製軽量建具
６節 ステンレス製建具
国土交通省大臣官房官庁営繕部

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

７節 建具用金物
８節 自動ドア開閉装置
９節 自閉式上吊り引戸装置
10 節 重量シャッター
11 節 軽量シャッター
12 節 オーバーヘッドドア
13 節 ガラス６章 内装改修エ事
１節 共通事項
２節 既存床の撤去及び下地補修
３節 既存壁の撤去及び下地補修
４節 既存天井の撤去及び下地補修
５節 木下地等
６節 軽量鉄骨天井下地
７節 軽量鉄骨壁下地
８節 ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り
９節 カーペット敷き
10 節 合成樹脂塗床
11 節 フローリング張り
12 節 畳敷き
13 節 せっこうボード、その他ボード及び合板張り
14 節 壁紙張り
15 節 モルタル塗り
16 節 タイル張り
17 節 セルフレベリング材塗り
７章 塗装改修工事
１節 共通事項
２節 下地調整３節 錆止め塗料塗り
４節 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）
５節 クリヤラッカー塗り（ＣＬ）
６節 フタル酸樹脂エナメル塗り（ＦＥ）
７節 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ）
８節 耐候性塗料塗り（ＤＰ）
９節 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）
10 節 合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ）
11 節 合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ）
12 節 ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ）
13 節 オイルステイン塗り（ＯＳ）
14 節 木材保護塗料塗り（ＷＰ）
８章 耐震改修工事
１節 共通事項
２節 材料
３節 鉄筋の加工及び組立
国土交通省大臣官房官庁営繕部

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

４節 鉄筋の機械式継手及び溶接継手
５節 レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬
６節 コンクリートの品質管理
７節 コンクリートの工事現場内運搬、打込み及び締固め
８節 コンクリートの試験等
９節 軽量コンクリート
10 節 暑中コンクリート
11 節 無筋コンクリート
12 節 あと施工アンカー工事
13 節 鉄骨工作
14 節 高力ボルト接合
15 節 溶接接合
16 節 スタッド溶接
17 節 鉄骨の錆止め塗装
18 節 耐火被覆
19 節 鉄骨の工事現場施工
20 節 溶融亜鉛めっき工法
21 節 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事
22 節 鉄骨ブレースの設置工事
23 節 柱補強工事
24 節 連続繊維補強工事
25 節 耐震スリット新設工事
26 節 免震改修工事
27 節 制振改修工事
28 節 土工事及び地業工事
９章 環境配慮改修工事
１節 石綿含有建材の除去工事
２節 断熱アスファルト防水改修工事
３節 外断熱改修工事
４節 ガラス改修工事
５節 断熱・防露改修工事
６節 屋上緑化改修工事
７節 透水性アスファルト舗装改修工事
資 料
規格・告示等適用一覧表
１．日本工業規格 (ＪＩＳ)
２．日本農林規格 (ＪＡＳ)
３．省令・告示等
４．日本建築学会規格等 (JASS 等)
５．その他団体規格等

国土交通省大臣官房官庁営繕部

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 平成 31 年版
１章 各章共通事項
１節 共通事項
1.1.1 一般事項
(1) 適用範囲
公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編)(以下「改修標準仕様書」という。) は、建築物等の模様替及び修繕 (以下「改修」という。) に係る建築工事に適用する。
(2) 受注者は、設計図書（別冊の図面、改修標準仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書という。以下同じ。
）に従い、責任をもって履行する。
(3) 改修標準仕様書の適用(ｱ) 改修標準仕様書の２章以降の各章は、１章と併せて適用する。
(ｲ) 改修標準仕様書の２章以降の各章において、共通事項が１節に規定されている場合は、２節以降の規定と併せて適用する。
(4) 優先順位
全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順
位は、次の(ｱ)から(ｵ) までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8 による。
(ｱ) 質問回答書 ((ｲ)から(ｵ)までに対するもの)(ｲ) 現場説明書(ｳ) 特記仕様書(ｴ) 別冊の図面(ｵ) 改修標準仕様書
1.1.2 用語の定義
改修標準仕様書の用語の意義は、次による。
(ｱ)「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。
(ｲ)「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。
(ｳ)「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。
(ｴ)「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。
(ｵ)「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(ｶ)「監督職員の検査」とは、施工の各段階で受注者等が確認した施工状況、材料の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図書との適否を判断することをいう。
なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資料をいう。
(ｷ)「監督職員の立会い」とは、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため、監督職員がその場に臨むことをいう。
(ｸ)「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
(ｹ)「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

1

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｺ)「基本要求品質」とは、工事目的物の引渡しに際し、施工の各段階における完成状態が有している品質をいう。
(ｻ)「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事における使用予定の材料、仕上げの程度、性能、精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。
(ｼ)「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、方法等をいう。
(ｽ)「特記」とは、1.1.1(4)の(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。
(ｾ)「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文書をいう。
(ｿ)「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。
(ﾀ)「施工図等」とは、施工図、現寸図、工作図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の施工のための詳細図等をいう。
(ﾁ)「ＪＩＳ」とは、工業標準化法 (昭和 24 年法律第 185 号) に基づく日本工業規格をいう。
(ﾂ)「ＪＡＳ」とは、日本農林規格等に関する法律 (昭和 25 年法律第 175 号) に基づく日本農林規格をいう。
(ﾃ)「規格証明書」とは、設計図書に定められた規格、基準等に適合することの証明となるもの
で、当該規格、基準等の制度によって定められた者が発行した資料をいう。
(ﾄ)「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。
(ﾅ)「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査をいう。
(ﾆ)「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成 17 年法律第 18 号) に基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認並びに評価をするために、発注者又は検査職員が行う検査をいう。
(ﾇ)「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障のない状態にまで完了しているべき期限をいう。
1.1.3 官公署その他への届出手続等(1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を直ちに行う。
(2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
(3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。
1.1.4 工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）への登録(1) 工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）への登録が特記された場合は、登録内容について、
あらかじめ監督職員の確認を受けた後、次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号) に定める行政機関の休日は含まない。
(ｱ) 工事受注時

契約締結後 10 日以内(ｲ) 登録内容の変更時 変更契約締結後 10 日以内(ｳ) 工事完成時

工事完成後 10 日以内

なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。
(2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

2

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

なお、変更時と工事完成時の間が 10 日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す
る資料の提出を省略できる。
1.1.5 書面の書式及び取扱い(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、公共建築工事標準書式によるほか、監督職員との協議による。
(2) 施工体制台帳及び施工体系図については、
建設業法 (昭和 24 年法律第 100 号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成 12 年法律第 127 号) に基づき作成し、写しを監督職員に提出する。
1.1.6 設計図書等の取扱い(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。
(2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし，使用又は閲覧について、あらかじめ監
督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。
1.1.7 別契約の関連工事
別契約の施工上密接に関連する工事については、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
1.1.8 疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合又は設計図書に記載されていない見え隠れ
部分に不具合が認められた場合は、監督職員と協議する。
(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
(3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備する。
1.1.9 工事の一時中止に係る事項
次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。
(ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合(ｲ) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合(ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合(ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合(ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合
1.1.10 工期の変更に係る資料の提出
契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督
職員に提出する。
1.1.11 特許権等
工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許権等の出願を行う場合
は、あらかじめ発注者と協議する。
1.1.12 埋蔵文化財その他の物件
工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。

なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

3

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

1.1.13 関係法令等の遵守
工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。
２節 工事関係図書
1.2.1 実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
(2) 実施工程表の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。
(4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
(5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。
(6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。
1.2.2 施工計画書(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成
し、監督職員に提出する。
(2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し監督職員に提出する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。
また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。
(5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
1.2.3 施工図等
(1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督
職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 施工図等の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、
当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。
1.2.4 工事の記録(1) 工事の全般的な経過を記載した書面を作成する。
(2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。
(3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。
(4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備する。
(ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合(ｲ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合(ｳ) 一工程の施工を完了した場合
国土交通省大臣官房官庁営繕部

4公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合(5) 工事写真の撮影対象は、特記による。特記がなければ、監督職員と協議する。
(6) (1)から(4)までの記録について、監督職員から請求されたときは、提示又は提出する。
３節 工事現場管理
1.3.1 施工管理
(1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。
(2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。
1.3.2 施工管理技術者(1) 施工管理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。
(2) 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。
1.3.3 電気保安技術者(1) 電気保安技術者は、次により、配置は、特記による。
(ｱ) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
(ｲ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。
(2) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。
(3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。
1.3.4 工事用電力設備の保安責任者(1) 工事用電力設備の保安責任者として、関係法令に基づき、有資格者を定め、監督職員に報告する。
(2) 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。
1.3.5 施工条件
(1) 施工日及び施工時間は、次による。
(ｱ) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(ｲ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
(ｳ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ理
由を付した書面を監督職員に提出し、承諾を受ける。
(2) 施工順序
施工順序に制約がある場合は、特記による。
(3) 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所は、特記がなければ、工事現場内とする。
(4) (1)から(3)まで以外の施工条件は、特記による。
1.3.6 品質管理
(1) 1.2.2(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。
(2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。
(3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。
1.3.7 施工中の安全確保(1) 建築基準法 (昭和 25 年法律第 201 号) 、労働安全衛生法 (昭和 47 年法律第 57 号) その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (平成 5 年 1 月 12 日付
国土交通省大臣官房官庁営繕部

5公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

け 建設省経建発第１号) 及び建築工事安全施工技術指針 (平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営
監発第 13 号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
(2) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督職員により労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
(3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
(4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
(5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ちに監督職員に報告する。
(ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告する。
(ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応する。ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。
1.3.8 火気の取扱い
建物内の施工に当たり、火気は使用しない。ただし、やむを得ず、火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、次に示す火災の防止措置を講ずる。
(ｱ) 使用する火気に適した種類及び容量の消火器等を設置する。
(ｲ) 火気の使用箇所付近に可燃性のもの及び危険性のあるものを置かない。
(ｳ) 火気の使用箇所付近は、防炎シート等による養生及び火花の飛散防止措置を講ずる。
(ｴ) 作業終了後は、十分に点検を行い、異常のないことを確認する。
1.3.9 交通安全管理
工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。
1.3.10 災害等発生時の安全確保
災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が発生しない
よう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。
1.3.11 施工中の環境保全等(1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 12 年法律第 104 号。以下
「建設リサイクル法」という。) 、環境基本法 (平成 5 年法律第 91 号) 、騒音規制法 (昭和43 年法律第 98 号) 、振動規制法 (昭和 51 年法律第 64 号) 、大気汚染防止法 (昭和 43 年法律第 97 号) 、水質汚濁防止法 (昭和 45 年法律第 138 号) 、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。) 、土壌汚染対策法 (平成 14 年法律第 53 号) 、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成 3 年法律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。) その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱(平成 5
年 1 月 12 日付け 建設省経建発第 3 号)を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、
粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。
(2) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造所が作成した JIS Z 7253 (ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (ＳＤＳ) ) による安全データシート (ＳＤＳ) を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等により、取り扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

6

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。
1.3.12 発生材の処理等(1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。
なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を行う場合は、監督職員と協議する。
(2) 発生材の処理は、次による。
(ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。特記がなければ、引渡しを要するものは、金属類及びポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という）含有物とする。
なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管したものの調書を作成し、監督職員に提出する。
(ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。
(ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは、特記による。
なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。
(ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、適切に処理のうえ、監督職員に報告する。
(ｵ) ＣＣＡ処理木材 (クロム・銅・ひ素化合物系木材防腐剤処理木材) は、適切な燃焼・排ガ
ス処理設備を有する中間処理施設で処理する。
(ｶ) せっこうボードの処理方法は、次による。
(a) 石綿含有せっこうボードの処理は、9.1.5［石綿含有成形板の除去］による。
(b) ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理は、非含有せっこうボードと分別して解体した後、解体した材料を製造業者に処分を委託するか、又は、管理型最終処分場で埋立処分するものとし、適用は特記による。
(c) (a)及び(b)以外のせっこうボードの処理は、次の①又は②により、適用は特記による。
① 最終処分とする場合は、管理型最終処分場で埋立処分する。
② 再資源化する場合は、再資源化施設の受入条件を確認のうえ、適切に分別した後、再資源化施設で再資源化する。
(ｷ) ＰＣＢ含有シーリング材の処理は次による。
(a) ＰＣＢ含有シーリング材の分析調査及び撤去は、特記による。
(b) ＰＣＢ含有シーリング材は、ＰＣＢが飛散しないように適切な容器に納め、適切な場所に保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。
(3) 建設廃棄物の施工計画調査、処理計画、保管並びに運搬及び処理の委託等(ｱ) 施工計画調査は次による。
建設廃棄物に応じて、収集運搬業者、処分業者、中間処理施設、再資源化施設、最終処分
場の処分条件等を調査する。
(ｲ) 建設廃棄物の処理計画
建設廃棄物の処理に先立ち、(ｱ)の調査に基づき、種類別に具体的な処理計画を定め、1.2.2(1)による施工計画書に記載する。
処理計画では、委託による処理又は自己処理の別を明らかにする。
(ｳ) 建設廃棄物の保管
建設廃棄物の工事現場内の保管に当たり、周辺の生活環境に影響を及ぼさない。また、廃棄物処理法の「産業廃棄物保管基準」に基づき、分別した廃棄物の種類ごとに保管する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

7

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｴ) 建設廃棄物の運搬及び処分の委託(a) 建設廃棄物の運搬及び処分の委託契約は、廃棄物処理法に基づき、委託先ごとに、個別に書面で行う。また、運搬及び処分を委託した場合は、建設廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、最終処分までの処理が適正に行われるための必要な措置を講ずる。
(b) 建設廃棄物の運搬の委託先は、廃棄物処理法で定める事業許可のある産業廃棄物収集運
搬事業者とする。
なお、運搬途上で積替え保管を行う場合は、当該廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認する。
(c) 建設廃棄物の処分の委託先は、廃棄物処理法で定める事業許可のある産業廃棄物処分事業者とする。
(d) 混合廃棄物の処分の委託先は、選別設備を有する中間処理施設又は再資源化施設とする。
(e) 建設廃棄物の処理の委託に当たり、マニフェストを交付し、最終処分が終了したことを確認する。ただし、廃棄物処理法に基づく情報処理センターが運営する電子情報処理組織
への登録 (電子マニフェスト) により確認を行う場合は、この限りでない。
(4) 特別管理産業廃棄物の施工計画調査、処理計画、保管並びに運搬及び処理の委託等(ｱ) 特別管理産業廃棄物の施工計画調査は、次による。
なお、分析調査は特記による。
(a) 特別管理産業廃棄物の使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、製造年、型式、種類、数量等を調査する。
(b) 特別管理産業廃棄物に応じた、収集運搬業者、処分業者、回収業者、産業廃棄物処理施設、処分条件等を調査する。
(c) 調査結果は調書に取りまとめ、監督職員に提出する。
(ｲ) 特別管理産業廃棄物の処理計画
特別管理産業廃棄物の処理に先立ち、(ｱ)の調査に基づき、種類別に具体的な処理計画を定め、1.2.2(1)による施工計画書に記載する。
(ｳ) 特別管理産業廃棄物の保管
特別管理産業廃棄物は、工事現場内に保管しない。また、搬出するまでの間やむを得ず保管する場合は、廃棄物処理法の「特別管理産業廃棄物保管基準」に基づき、種類を表示
し雨水の掛からない場所に保管する。
(ｴ) 特別管理産業廃棄物の運搬及び処分の委託(a) 特別管理産業廃棄物の運搬及び処分の委託契約は、廃棄物処理法その他関係法令に基づ
き、委託先ごとに個別に書面で行う。
なお、運搬及び処分を委託した場合は、特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、最終処分までの処理が適正に行われるための必要な措置を講ずる。
(b) 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び当該特別管理産業廃棄物の取扱いに当たり、注意すべき事
項を書面で通知する。
(c) 特別管理産業廃棄物の運搬の委託先は、廃棄物処理法で定める事業許可のある特別管理
産業廃棄物収集運搬業者とする。
なお、運搬途上で積替え保管を行う場合は、当該廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認する。
(d) 特別管理産業廃棄物の処分の委託先は、廃棄物処理法で定める事業許可のある特別管理
産業廃棄物処分業者とする。
(e) 特別管理産業廃棄物の処分の委託に当たり、マニフェストを交付し、最終処分が終了し国土交通省大臣官房官庁営繕部

8公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

たことを確認する。ただし、廃棄物処理法に基づく情報処理センターが運営する電子情報処理組織への登録 (電子マニフェスト) により確認を行う場合は、この限りでない。
1.3.13 既存部分等への処置(1) 工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。
(2) 既存部分の養生は、２章３節［養生］による。
(3) 工事施工に際し、既存部分を汚損した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて原状に準じて補修する。
1.3.14 後片付け工事の完成に当たり、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。
４節 材料
1.4.1 環境への配慮(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成 12 年法律第 100 号。以下「グリーン購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。
(2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。
1.4.2 材料の品質等(1) 使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。ただし、設計図書に定めのある場合は、この限りでない。
なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。
(2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出する。ただし、設計図書に定めるＪＩＳ又はＪＡＳの材料で、ＪＩＳ又はＪＡＳのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(3) 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁 平成 18 年 2 月 15 日) に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。
(4) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。
(5) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。
(6) 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督職員の承諾を受ける。
(7) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8 による。
1.4.3 材料の搬入
材料の工事現場への搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
1.4.4 材料の検査等(1) 工事現場に搬入した材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督
職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) (1)による検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

9公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) (1)による検査の結果、不合格となった材料は、直ちに工事現場外に搬出する。
(4) 設計図書に定めるＪＩＳ若しくはＪＡＳのマーク表示のある材料又は規格、基準等の規格証明書が添付された材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。
1.4.5 材料の検査に伴う試験(1) 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。ただし、設計図書に定めがない場合は、監督職員の承諾を受けた試験方法による。
(2) 試験の実施に当たり、試験計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。
(3) 試験は、監督職員の立会いを受けて行う。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合
は、この限りでない。
(4) 試験の結果は、1.2.4(3)により、監督職員の承諾を受ける。
1.4.6 材料の保管
搬入した材料は、工事に使用するまで、変質等がないよう保管する。
なお、搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の指示を受けたものは、適切な措置を講じ、工事現場外に搬出する。
５節 施工調査
1.5.1 施工計画調査
工事の着手に先立ち、施工計画作成のための調査を行う。
1.5.2 施工数量調査
施工に先立ち、施工数量調査を行う。調査範囲及び調査方法は特記による。
なお、施工数量調査は、監督職員の確認を受け、調査後は監督職員に報告書を提出する。
1.5.3 調査のための破壊部分の補修
施工数量調査で、既存部分の破壊を行った場合の補修方法は特記による。
６節 施工
1.6.1 施工
(1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき、行う。
(2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。ただし，監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。
(3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合においても(2)による。
1.6.2 技能士
(1) 技能士は、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。
(2) 技能士は、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
(3) 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。
1.6.3 技能資格者(1) 技能資格者は、工事に相応した能力を有する者とする。
(2) 技能資格者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。
1.6.4 一工程の施工の確認及び報告
一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

10公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。
1.6.5 施工の検査等(1) 設計図書に定められた場合又は 1.6.4 により報告した場合は、監督職員の検査を受ける。
(2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。
(3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。
(4) 検査に用いる基準巻尺は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の１級とする。
1.6.6 施工の検査等に伴う試験施工の検査等に伴う試験は、1.4.5 に準じて行う。
1.6.7 施工の立会い(1) 設計図書に定められた場合又は監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを受ける。
(2) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。
1.6.8 工法の提案
設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合、監督職員と協議する。
(ｱ) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案(ｲ) 環境の保全に有効な工法等の提案(ｳ) 生産性向上に有効な工法等の提案
1.6.9 化学物質の濃度測定(1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。
(2) 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は、特記による。
(3) 測定を実施した場合、測定結果を、監督職員に提出する。
７節 工事検査及び技術検査
1.7.1 工事検査
(1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場
合に、監督職員に提出することができる。
(ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。
(ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。
(2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について
監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすものとする。
(3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。
1.7.2 技術検査
(1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。
(ｱ) 1.7.1 の(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。
(ｲ) 工事施工途中における技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。
(ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。
(2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。
(3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

11公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

８節 完成図等
1.8.1 完成時の提出図書(1) 工事完成時の提出図書は、特記による。特記がなければ、1.8.2 及び 1.8.3 による。
(2) (1)の図書に目録を添付し、監督職員に提出する。
1.8.2 完成図等
(1) 完成図は、工事完成時における建物の状態を表現し、種類及び記入内容は、特記による。特記がなければ、表 1.8.1 のうち監督職員の指示するものとする。
表 1.8.1 完成図等の種類及び記入内容
種
完
成
図

類

記入内容

配 置 図 及 び 案 内 図

敷地及び建築物等の面積表、屋外排水系統図、外構、植栽

各図

室名、室面積、耐震壁

図

外壁仕上げ

各

階

平

立

面
面

断

面

図

階高、天井高等を表示し、2 面以上作成

仕

上

表

屋外、屋内の仕上げ

施工
図(構 造 躯体 及び ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ)─

施 工 計 画 書
(カ ー テ ン ウ ォ ー ル )─(2) 完成図の様式等は、次による。
(ｱ) 完成図の作成方法及び用紙のサイズは、特記による。特記がなければ、完成図はＣＡＤで作成し、用紙はトレーシングペーパー又は普通紙に出力する。
なお、寸法、縮尺等は、設計図書に準ずる。
(ｲ) 提出は、原図及びその複写図 (２部) とする。
(ｳ) ＣＡＤデータの提出は、特記による。
(3) 施工図は、監督職員の承諾を受けた図面を提出する。
(4) 施工計画書は、監督職員の承諾を受けたものを提出する。
1.8.3 保全に関する資料(1) 保全に関する資料は次により、提出部数は特記による。特記がなければ、２部とする。
(ｱ) 建築物等の利用に関する説明書(ｲ) 機器取扱い説明書(ｳ) 機器性能試験成績書(ｴ) 官公署届出書類(ｵ) 主要な材料・機器一覧表等(2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

12公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

２章 仮設工事
１節 共通事項
2.1.1 一般事項
この章は、建築物等を改修するために必要な仮設工事に適用する。また、１章[各章共通事項]と併せて適用する。
2.1.2 仮設材料
仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。
2.1.3 騒音・粉じん等の対策(1) 騒音・粉じん等の対策は、次の(ｱ)又は(ｲ)により、適用は特記による。
なお、シート類は防炎処理されたものとする。
(ｱ) 防音パネルは、隙間なく取り付ける。
(ｲ) 防音シートは、重ねと結束を十分に施し、隙間なく取り付ける。
(2) 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲等は、特記による。足場等は、防音パネル等の取付けに適した材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。
(3) ブレーカー、穿孔機、破砕機、圧砕機等による粉じん発生部には、飛散防止対策を行う。
２節 足場等2.2.1 足場等
(1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要
綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。
(2) 外部足場、防護シート等(ｱ) 外部足場、防護シート等の設置及び範囲は、特記による。
(ｲ) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省 平成 21 年 4 月 24 日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。
(ｳ) 外部足場の壁つなぎ材の施工は、撤去後の補修が少ない位置とし、壁つなぎ材を撤去した
後、原状に復旧する。
(3) 内部足場の設置は、特記による。特記がなければ、脚立、足場板等による。
(4) 材料、撤去材等の運搬方法は、表 2.2.1 により、種別は特記による。
表 2.2.1 材料、撤去材等の運搬方法
種別

運

搬

方

法

Ａ種

二本構リフト等による。

Ｂ種

トラッククレーン等による。

Ｃ種

既存エレベーターによる。

Ｄ種

既存階段による。

Ｅ種

登り桟橋等による。

(5) 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、JIS A 8971（屋根工事用足場
及び施工方法）の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

13

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(6) 定置する足場、作業構台等は、別契約の関連する工事の関係者に無償で使用させる。
３節 養生
2.3.1 既存部分の養生(1) 既存部分の養生は、特記による。特記がなければ、ビニルシート、合板等の適切な方法で養生を行う。
(2) 仮設間仕切り等により施工作業範囲が定められた場合は、施工作業範囲外にじんあい等が飛散しないよう養生する。
(3) 既存部分における既存家具、既存設備等の養生方法は、特記による。特記がなければ、監督職員の承諾を受けて、ビニルシート等で養生を行う。
(4) 工事施工に際し、既存ブラインド、カーテン等の養生方法、保管場所等は、特記による。
(5) 固定された備品、机・ロッカー等の移動は、特記による。
(6) 表 2.2.1 の種別Ｃ種又はＤ種の場合は、搬入経路とともに当該部分をビニルシート、合板等
で適切な養生を行う。
(7) 天候の急変のおそれのあるときは、漏水等に対する適切な養生を行い、監督職員に報告する。
(8) 下階に漏水等のおそれのある工事を行うときは、監督職員と協議する。
2.3.2 仮設間仕切り(1) 屋内に仮設間仕切りを設ける場合、設置箇所及び表 2.3.1 による種別は、特記による。特記がなければ、種別はＣ種とする。
なお、Ａ種及びＢ種の場合、合板の材種及びせっこうボードの種類並びに厚さは、特記による。特記がなければ、合板の厚さは９mm、せっこうボードの厚さは 9.5mm とする。また、片面に塗装等の仕上げを行う場合は、特記による。
表 2.3.1 仮設間仕切り等
種別

仮

設

間

仕

切

り

Ａ種

軽量鉄骨材等により支柱を組み、両面に合板張り又はせっこうボード張りを行い、内部にグラスウール等の充填を行う。

Ｂ種

軽量鉄骨材等により支柱を組み、片面に合板張り又はせっこうボード張
りを行う。

Ｃ種

単管下地等を組み、全面シート張りを行う。

(2) 仮設扉の設置箇所及び仕様は、特記による。特記がなければ、仕様は、合板張り木製扉程度とする。
４節 仮設物
2.4.1 監督職員事務所等(1) 監督職員事務所の設置、規模及び仕上げの程度は、特記による。
(2) 監督職員事務所の設備、備品等(ｱ) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。特記がなければ、監督職員と協議する。
なお、設置する備品等の種類及び数量は、特記による。
(ｲ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。
(3) 仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。
なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。
(4) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

14公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

2.4.2 危険物貯蔵所
塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に基づき、適切な規模、構造及び設備を備えたものとする。また、関係法令等適用外の場合でも、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆い、各出入口には錠を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。
なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。
2.4.3 材料置場、下小屋
材料置場、下小屋等は、使用目的に適した構造とする。
５節 仮設物撤去等
2.5.1 仮設物撤去等(1) 工事完成までに、仮設物を撤去し、撤去跡及び付近の清掃、地均し等を行う。
(2) 工事の進捗上又は工事現場内の建築物等の使用上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所がない場合、監督職員の承諾を受けて、工事目的物の一部を使用することができる。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

15

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

３章 防水改修工事
１節 共通事項
3.1.1 一般事項
この章は、既存のアスファルト防水、改質アスファルトシート防水、合成高分子系ルーフィン
グシート防水及び塗膜防水の各防水改修工事並びにシーリング、とい及びアルミニウム製笠木の各改修工事に適用する。また、１章［各章共通事項］と併せて適用する。
3.1.2 基本要求品質(1) 防水工事(ｱ) 防水工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) 防水層は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。
(ｳ) 防水層は、取合い部を含め漏水がないこと。
(2) シーリング工事(ｱ) シーリング工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) シーリング部は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。
(ｳ) シーリング部は、漏水がないこと。
(3) とい工事(ｱ) とい工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) といその他は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に堅固に取り付けられていること。
(ｳ) といその他は、取合い部を含め、漏水がないこと。
(4) アルミニウム製笠木工事(ｱ) アルミニウム製笠木工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) 笠木は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に堅固に取り付けられていること。
(ｳ) 笠木は、取合い部を含め、漏水がないこと。
3.1.3 施工一般
(1) 既存の保護層、防水層、シーリング材、といその他、アルミニウム製笠木等を撤去した結果、下地等で設計図書に定められた施工方法が不適当な場合は、監督職員と協議する。
(2) 降雨又は降雪が予想される場合、下地の乾燥が不十分な場合、気温が著しく低下した場合、強風又は高湿の場合、その他防水に悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。
(3) 防水層の施工は、監督職員の検査を受ける。
(4) 防水層の施工後、保護層を施工するまでの間は、機材等によって防水層を損傷しないように注意する。
(5) 降雨等に対する養生方法は、特記による。特記がなければ、次による。
(ｱ) 降雨等のおそれがある日は、既存の防水層及び外部に面するシーリング材の撤去等の作業は行わない。
(ｲ) 一日の作業終了後は、原則として、降雨等に対して漏水のないようにシート等の養生を行う。ただし、アスファルト防水で、新規防水層の１層目のアスファルトルーフィング類の張付け (砂付あなあきルーフィングを用いる絶縁工法は２層目) まで行う場合は、養生を省略することができる。
(ｳ) (ｲ)以外の特定の養生が必要な場合は、監督職員と協議する。
3.1.4 改修工法の種類及び工程(1) 防水改修工法は、表 3.1.1 により、工法の種類は特記による。工程は、種類に応じて、○印のある工程を行う。
なお、材料、工法等は２節から６節までによる。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

16

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

表 3.1.1 防水改修工法の種類及び工程
1

2

3

4

5

6

7

8

9

既存断熱層撤去

既存防水層
立
(上り部等
撤去

既存防水層
平
(場 )撤去

既存下地の処理

防水層の新設断熱材の新設保護層の新設

○

─

○

○

○

○

─

○

P1BI 工法

○

○

─

○

○

○

○

○

○

)

)

既存保護層
平
(場 )撤去

既存保護層

○

工法
の種類

立
(上り部等
撤去

P1B 工法工程

P2A 工法

○

○

─

○

─

○

○

─

○

P2AI 工法

○

○

─

○

─

○

○

○

○

P0AS 工法

○

─

─

○

─

○

○

─

─

P0ASI 工法

○

─

─

○

─

○

○

○＊5

─

P0D 工法

○

─

─

○

─

○

○

─

─

P0DI 工法

○

─

─

○

─

○

○

○＊4

─

(接着)

○

─

─

○

─

○

○

─

─

(機械)

○

─

─

○＊1

─

○

○

─

P0S
工法

─
＊6

─

(接着)

○

─

─

○

─

○

○

○

(機械)

○

─

─

○＊1

─

○

○

○＊6

─

P0X 工法

○

─

─

○

─

○

○

─

─

T1BI 工法

○

○

○

○

○

○

○

○

○

M3AS 工法

─

─

─

○

○

○

○

─

P0SI
工法

M3ASI 工法

─

─

─

○

○

○

○

○

M3D 工法

─

─

─

○

○

○

○

─

M3DI 工法

─

─

─

○

○

○

○

○

M4AS 工法

─

─

─

○

─

○

○

─

M4ASI 工法

─

─

─

○

─

○

○

○

M4C 工法

─

─

─

○

─

○

○

─

M4DI 工法

─

─

─

○

─

○

○

○

＊1

─
＊5

─
─

＊4

─
─

＊5

─
─

＊4

─

M4S 工法

─

─

─

○

─

○

○

─

─

M4SI 工法

─

─

─

○＊1

─

○

○

○＊6

─

S3S 工法

─

─

─

○

○

○

○

─

─

S3SI 工法

─

─

─

○

○

○

○

○＊6

─

─

○

─

○

○

─

─

─

○＊1

─

○

○

─

S4S
工法

(接着)

─

(機械)

─

─
─

─
＊6

─

(接着)

─

─

─

○

─

○

○

○

(機械)

─

─

─

○＊1

─

○

○

○＊6

─

L4X 工法

─

─

─

─

─

○

○

─

─

P1E 工法

○＊2

○＊2

─

○

○

○

○

─

○＊3

P2E 工法

○

＊2

＊2

─

○

─

○

○

─

○＊3

P1Y 工法

○＊2

○＊2

─

○

○

○

○

─

○＊3

P2Y 工法

＊2

＊2

─

○

─

○

○

─

○＊3

S4SI
工法

P1S 工法(注) 1.
2.
3.
4.
5.
6.

○

○
○

○＊2
○＊2
―
○
○
○
○
―
○＊3
＊1 印のある工程は、特記による。特記がなければ、ルーフィング類の製造所の仕様による。
既存保護層がない場合は、＊2 印のある工程は省略する。また、＊3 印のある工程は、特記による。
＊4 印のある工程は、表 3.3.9 による。
＊5 印のある工程は、表 3.4.3 による｡
＊6 印のある工程は、表 3.5.2 による。
改修工法名称の表示内容は、次による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

17

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版①

分類○ ○ ○工法
新規防水工法の種別による区分
既存の保護層及び防水層の撤去・非撤去による区分
既存防水工法による区分②

既存防水工法による区分
P－保護アスファルト防水工法＊7
M－露出アスファルト防水工法＊7
T－保護アスファルト断熱防水工法＊7
S－合成高分子系ルーフィングシート防水工法
L－ウレタンゴム系塗膜防水工法(注) ＊7 印のある既存防水工法には、改質アスファルトシート防水工法を含む。

③

既存の保護層及び防水層の撤去・非撤去による区分
1－保護層及び防水層撤去
2－保護層撤去及び防水層非撤去 (立上り部等は、撤去)
3－露出防水層撤去
4－露出防水層非撤去 (立上り部等は、表 3.1.1 による)
0－保護層及び防水層非撤去 (立上り部等は、表 3.1.1 による)④

新規防水工法の種別による区分
A －屋根保護防水密着工法
B －屋根保護防水絶縁工法
AI －屋根保護防水密着断熱工法
BI －屋根保護防水絶縁断熱工法
C －屋根露出防水密着工法
D －屋根露出防水絶縁工法
DI －屋根露出防水絶縁断熱工法
AS －改質アスファルトシート防水工法
ASI－改質アスファルトシート防水絶縁断熱工法
S －合成高分子系ルーフィングシート防水工法
SI －合成高分子系ルーフィングシート防水断熱工法
X －ウレタンゴム系塗膜防水工法
E －屋内防水密着工法
Y －ゴムアスファルト系塗膜防水工法(2) シーリング改修工法は、表 3.1.2 により、工法の種類は、特記による。工程は、種類に応じて、○印のある工程を行う。
なお、材料、工法等は７節による。
表 3.1.2 シーリング改修工法の種類及び工程
工程 既存シーリン 既存目地の拡
グ材の除去
幅
工法の種類

下地処理

エッジング材 新規シーリン エッジング材
の取付
グ材の充填
の撤去

シーリング
充填工法

─

─

○

─

○

─

シーリング
再充填工法

○

─

○

─

○

─

拡幅シーリング
再充填工法

○

○

○

─

○

─

ブリッジ工法

─

─

○

○ (注)

○

○ (注)

(注) エッジング材を使用した場合。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

18

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

3.1.5 有害物質を含む材料の処理
改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合、監督職員と協議する。
２節 既存防水層の処理
3.2.1 一般事項
この節は、既存防水の保護層や防水層等の撤去並びに新設する防水層の既存下地の処理に適用する。
3.2.2 材料
新設する防水層の既存下地の補修に使用する材料は、次による。
(ｱ) アスファルトは、JIS K 2207 (石油アスファルト) に基づく防水工事用アスファルトとし、種類は、３種とする。
(ｲ) アスファルト防水工事用シール材は、アスファルトルーフィング又は改質アスファルトル
ーフィングシートとの接着に適したものとし、アスファルトルーフィング類の製造所の指定による。
(ｳ) シーリング材は、3.7.2 により、種類は主防水材の製造所の指定する種類とする。ただし、ブチルゴム系シーリング材は、主防水材の製造所の指定による。
(ｴ) 樹脂注入工法に使用するエポキシ樹脂は、4.2.2［工法別使用材料］(1)による。
(ｵ) その他
ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト、層間接着用プライマー、アスフ
ァルト系下地調整材、改修用ドレン等の材料は、主防水材の製造所の指定する製品とする。
3.2.3 既存保護層等の撤去
既存保護層等の撤去は、次による。
(ｱ) 保護コンクリート、れんが、モルタル笠木等の撤去は、ハンドブレーカー等を使用し、取合い部の仕上げ、構造体等に影響を及ぼさないように行う。
(ｲ) 既存防水層非撤去の場合は、既存防水層に穴をあけない。
(ｳ) やむを得ず、
質量 15kg 以上のハンドブレーカー等を使用する場合は、監督職員と協議する。
(ｴ) コンクリート中の鉄筋等を切断する場合は、撤去面より深い位置で切断しポリマーセメン
トモルタル等で平滑に仕上げる。
(ｵ) 平場の既存保護層等を残し、改修用ドレンを設けない場合は、ルーフドレン端部から 500mm程度まで保護コンクリート等の既存保護層を四角形に撤去する。
3.2.4 既存防水層の撤去
既存防水層の撤去は、次による。
(ｱ) 平場及び立上り部の既存防水層 (Ｔ1ＢＩ工法の場合は、断熱材を含む。) の撤去は、既存下地に損傷を与えない。
(ｲ) 3.2.3(ｵ)により、既存保護層を撤去した後のルーフドレン周囲は、既存下地に損傷を与えないように、ルーフドレン端部から 300mm 程度まで既存防水層を四角形に撤去する。
(ｳ) Ｐ2Ａ工法、Ｐ2ＡＩ工法、Ｍ4ＡＳ工法、Ｍ4ＡＳＩ工法、Ｍ4Ｃ工法、Ｍ4ＤＩ工法、Ｍ4
Ｓ工法、Ｍ4ＳＩ工法、Ｓ4Ｓ工法、Ｓ4ＳＩ工法、Ｌ4Ｘ工法、Ｐ2Ｅ工法及びＰ2Ｙ工法のルーフドレン周囲の既存防水層は、ルーフドレン端部から 300mm 程度まで、既存防水層を四角形に撤去する。
3.2.5 ルーフドレン回りの処理(1) ルーフドレンの損傷、腐食、納まり等により、漏水のおそれがある場合は、監督職員と協議する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

19

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(2) 既存の防水層及び保護層の撤去端部は、既存の防水層や保護層を含め、ポリマーセメントモ
ルタルで、勾配 1/2 程度に仕上げる。
(3) Ｐ0ＡＳ工法、Ｐ0ＡＳＩ工法、Ｐ0Ｄ工法、Ｐ0ＤＩ工法、Ｐ0Ｓ工法、Ｐ0ＳＩ工法及びＰ0Ｘ工法において、改修用ドレンを設ける場合は、特記による。
なお、取付け方法等は、主防水材の製造所の仕様による。
3.2.6 既存下地の処理(1) 既存下地の処理は、(2)から(6)までによる。
なお、補修箇所の形状、長さ、数量等は、特記による。
(2) 既存防水層撤去後のコンクリート面又はモルタル面の既存下地の処理は、次による。
(ｱ) Ｐ1Ｂ工法、Ｐ1ＢＩ工法、Ｔ1ＢＩ工法、Ｐ1Ｅ工法、Ｐ1Ｙ工法及びＰ1Ｓ工法は、次による。
(a) 既存下地に付着している防水層残存物等のケレン及び清掃を行う。
(b) コンクリート面等のひび割れ部は、Ｐ1Ｂ工法、Ｐ1ＢI 工法、Ｔ1ＢI 工法、Ｐ1Ｅ工法又はＰ1Ｙ工法の場合はアスファルト防水工事用シール材、Ｐ1Ｓ工法の場合はポリマーセメ
ントモルタルで補修する。ひび割れ幅が２mm 以上の場合は、Ｕカットのうえ、ポリウレタ
ン系シーリング材等を充填する。
(c) 既存下地の欠損部は、ポリマーセメントモルタルで平滑に補修する。支障のある浮き部は、撤去し、ポリマーセメントモルタルで補修する。ぜい弱部は、ケレン等のうえ、ポリマーセメントペースト等で補修する。
(d) 部分的な水はけ不良や勾配不良がある場合は、監督職員と協議する。
(ｲ) Ｍ3ＡＳ工法、Ｍ3ＡＳＩ工法、Ｍ3Ｄ工法及びＭ3ＤＩ工法は、次による。
(a) 既存下地の処理は(ｱ)の(a)及び(b)による。
(b) 部分的な水はけ不良がある場合は、ポリマーセメントモルタルで補修する。ただし、勾配不良がみられる場合は、監督職員と協議する。
(ｳ) Ｓ3Ｓ工法及びＳ3ＳＩ工法は、次による。
(a) 既存下地に付着している防水層残存物等の処理は、(ｱ)(a)による。下地プライマー等が残存している場合は、ポリマーセメントペースト等の下地調整材を塗り付ける。
(b) コンクリート面等のひび割れ部は、ポリマーセメントモルタルで補修する。ひび割れ幅が２mm 以上の場合は、Ｕカットのうえ、ポリウレタン系シーリング材等を充填する。
(c) 既存下地の欠損部、支障のある浮き部及びぜい弱部等の処理は、(ｱ)(c)による。
(d) 部分的な水はけ不良がある場合の処理は、(ｲ)(b)による。
(3) 既存防水層の処理は、次による。
(ｱ) Ｐ2Ａ工法、Ｐ2ＡＩ工法、Ｐ2Ｅ工法及びＰ2Ｙ工法は、次による。
(a) 既存防水層に付着しているコンクリート等は、既存防水層を損傷しないようケレン及び清掃を行う。清掃後、溶融アスファルト又はアスファルト系下地調整材を 1.0 ㎏/㎡程度塗布する。
(b) 既存露出防水層の損傷箇所、継目等のはく離箇所、浮き部分等は、切開し、バーナーで熱した後、溶融アスファルトを充填し、張り合わせる。ただし、次のいずれかの場合は、監督職員と協議する。
① 既存防水層の表面が劣化により含水し、バーナーで熱したときに気泡が生じる場合② 既存防水層の表面が劣化し、既存防水層の不具合なふくれや浮きが全体にわたっている場合③ 既存防水層にストレッチルーフィングが挿入されていない場合(c) 既存防水層撤去後の立上り部等の処理は、(2)(ｱ)の(a)から(c)までによる。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

20

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) Ｍ4ＡＳ工法、Ｍ4ＡＳＩ工法、Ｍ4Ｃ工法及びＭ4ＤＩ工法は、次による。
(a) 既存露出防水層表面の砂は、既存防水層を損傷しないよう可能な限り取り除き、清掃を行う。
清掃後、溶融アスファルト又はアスファルト系下地調整材を 1.0 ㎏/㎡程度塗布する。
(b) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去は、デッキブラシ等で水洗いを行い、適用は特記による。
(c) 既存露出防水層の処理は、(ｱ)(b)による。ただし、Ｍ4ＡＳ工法の場合は、溶融アスファ
ルトの充填は行わない。また、既存防水層が絶縁工法の場合は、監督職員と協議する。
(d) 既存防水層撤去後の立上り部等の処理は、(2)(ｱ)の(a)から(c)までによる。
(ｳ) Ｍ4Ｓ工法及びＭ4ＳＩ工法は、次による。
(a) 既存露出防水層の表面の遊離した砂は、取り除き、清掃を行う。
(b) 既存露出防水層の損傷箇所、継目等のはく離箇所、浮き部分等は、切開し、加熱した後、張り合わせる。ただし、既存防水層の不具合なふくれや浮きが全体にわたる場合は、監督職員と協議する。
(c) 既存下地がぜい弱等で、固定金具の取付強度が不十分な場合は、監督職員と協議する。
(d) 既存防水層撤去後の立上り部等の処理は、(2)(ｳ)の(a)から(c)までによる。ただし、立上り部が機械的固定工法の場合は、Ｕカット及びポリウレタン系シーリング材等の充填を省略することができる。また、既存下地がぜい弱等で、固定金具の固定強度が不十分な場
合は、監督職員と協議する。
(ｴ) Ｓ4Ｓ工法及びＳ4ＳＩ工法 (接着工法) は、次による。
(a) 既存露出防水層の表面は、ゴミ等の異物を取り除き、水洗いを行う。
(b) 既存露出防水層の損傷箇所、継目等のはく離箇所、浮き部分等は、切除し、ポリマーセ
メントモルタル等で平滑に補修する。ただし、既存防水層の表面の著しい劣化、既存防水層と下地の接着強度不足又は全体にわたるふくれや浮きがある場合は、監督職員と協議する。
(c) 既存防水層撤去後の立上り部等の処理は、(2)(ｳ)の(a)から(c)までによる。
(ｵ) Ｓ4Ｓ工法及びＳ4ＳＩ工法 (機械的固定工法) は、次による。
(a) 既存露出防水層の表面は、ゴミ等の異物を取り除き、清掃を行う。
(b) 既存露出防水層の損傷箇所、継目等のはく離箇所、浮き部分等は、切開し、平滑にする。
ただし、既存防水層の不具合なふくれや浮きが全体にわたる場合は、監督職員と協議する。
(c) 既存下地のぜい弱等で、固定金具の固定強度が不十分な場合は、監督職員と協議する。
(d) 既存防水層撤去後の立上り部等の処理は、(ｳ)(d)による。
(ｶ) Ｌ4Ｘ工法は、次による。
(a) 既存露出防水層の表面は、ゴミ等の異物を取り除き、水洗いを行う。乾燥後、層間接着用プライマーを塗布する。
(b) 既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装の除去は、デッキブラシ等で水洗いを行い、適用は特記による。
(c) 既存防水層の破断、穴あき箇所の浮き部分及びふくれ部分は、切除し、ポリマーセメン
トモルタルで平滑に補修する。既存防水層の劣化によるチョーキング部は、デッキブラシ
等で水洗いを行う。
(4) 既存保護層の処理は、次による。
(ｱ) Ｐ0ＡＳ工法、Ｐ0ＡＳＩ工法、Ｐ0Ｄ工法及びＰ0ＤＩ工法 は、次による。
(a) 既存下地に付着している異物はケレンし、全面をデッキブラシ等で清掃を行う。
(b) コンクリート面等のひび割れ部の処理は、(2)(ｱ)(b)による。
(c) 既存下地の欠損部、支障のある浮き部及びぜい弱部の処理は、(2)(ｱ)(c)による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

21

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(d) 既存目地の欠損部は、次による。
① アスファルト防水工事用シール材を充填するなどして、平たんに補修する。
② 突出している目地材は、撤去して平たんにする。
③ 既存目地を脱気に利用する場合は、既存目地を撤去し、バックアップ材を用いてポリウレタン系シーリング材等を充填する。
④ Ｐ0ＡＳ工法の場合は、目地上をテープ状の改質アスファルトシートで増張りすることが出来る。
(e) 部分的な水はけ不良がある場合の処理は、(2)(ｲ)(b)による。
(f) 既存保護層及び防水層を撤去した立上り部等の処理は、(2)(ｱ)の(a)から(c)までによる。
(ｲ) Ｐ0Ｓ工法及びＰ0ＳＩ工法 (接着工法) は、次による。
(a) 既存下地の処理は、(ｱ)の(a)、(b)、(c)及び(e)による。
なお、コンクリート面等のひび割れ部は、ポリマーセメントモルタル等で補修し、ひび割れ幅が２mm 以上の場合は、Ｕカットのうえ、ポリウレタン系シーリング材等を充填する。
(b) 既存目地の処理は、(ｱ)(d)による。
なお、既存目地周囲の欠損部は、ポリマーセメントモルタルを充填するなどし、平たんに補修する。
(c) 既存保護層及び防水層を撤去した立上り部等の補修及び処置は、(2)(ｳ)の(a)から(c)までによる。
(ｳ) Ｐ0Ｓ工法及びＰ0ＳＩ工法 (機械的固定工法) は、次による。
(a) 既存下地に付着している異物はケレンし、清掃を行う。
(b) 既存下地の著しい欠損部は、ポリマーセメントモルタルで補修する。
(c) 既存下地がぜい弱等で、固定金具の固定強度が不十分な場合は、監督職員と協議する。
(d) 既存目地の欠損部は、ポリマーセメントモルタルを充填するなどし、平たんに補修する。
また、突出している目地材は、撤去して平たんにする。
(e) 部分的な水はけ不良がある場合の処理は、(2)(ｲ)(b)による。
(f) 既存保護層及び防水層を撤去した立上り部等の処理は、(3)(ｳ)(d)よる。
(g) 既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理は、特記による。特記がなければ、次による。
① 既存防水層に付着しているコンクリート等は、既存防水層を損傷しないようケレン及び清掃を行う。
② 既存露出防水層の損傷箇所、継目等のはく離箇所、浮き部分等は、切開し、加熱した後、張り合わせる。
③ 既存下地がぜい弱等で、固定金具の取付強度が不十分な場合は、監督職員と協議する。
(ｴ) Ｐ0Ｘ工法は、次による。
(a) 既存下地に付着している異物はケレンし、全面をデッキブラシ等で清掃を行う。
(b) コンクリート面等のひび割れ部は、ポリマーセメントモルタル等で補修する。
(c) 既存下地の欠損部及びぜい弱部の処理は、(2)(ｱ)(c)による。
(d) 既存目地の処理は、(ｲ)(b)による。
(e) 部分的な水はけ不良がある場合の処理は、(2)(ｲ)(b)による。
(f) 既存保護層及び防水層を撤去した立上り部等の処理は、(2)(ｳ)の(a)から(c)までによる。
ただし、ひび割れ幅が２mm 以上の場合は、Ｕカットのうえ、ポリウレタン系シーリング材等を充填する。
(5) 出隅及び入隅の処理は、次による。
(ｱ) アスファルト防水を行う場合の出隅及び入隅は、通りよく 45°の面取りとする。ただし、国土交通省大臣官房官庁営繕部

22

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

既存防水層を撤去し、改質アスファルトシート防水を行う場合の出隅は通りよく 45°の面取りとし、入隅は通りよく直角とする。
なお、Ｐ0Ｄ工法、Ｐ0ＤＩ工法、Ｍ3Ｄ工法、Ｍ3ＤＩ工法、Ｍ4Ｃ工法及びＭ4ＤＩ工法の場合は、入隅に成形キャント材を使用することができる。
(ｲ) 合成高分子系ルーフィングシート防水又は塗膜防水を行う場合の出隅は、通りよく 45°の面取りとし、入隅は、通りよく直角とする。
(6) 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理は、特記による。特記がなければ、監督職員と協議する。
３節 アスファルト防水3.3.1 一般事項
この節は、新設する防水層に溶融アスファルトとアスファルトルーフィング類を交互に積層して施工する防水に適用する。
3.3.2 材料
(1) アスファルトプライマーは、アスファルトを主成分としたもので、アスファルトの接着に適したアスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。
(2) アスファルトは、3.2.2(ｱ)による。
(3) アスファルトルーフィング類(ｱ) アスファルトルーフィングは、JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) に基づ
くアスファルトルーフィング 1500 とする。
(ｲ) 砂付ストレッチルーフィングは、JIS A 6022 (ストレッチアスファルトルーフィングフェルト) による。
(ｳ) 網状アスファルトルーフィングは、JIS A 6012 (網状アスファルトルーフィング) に基づ
く合成繊維ルーフィングとする。
(ｴ) 砂付あなあきルーフィングは、JIS A 6023 (あなあきアスファルトルーフィングフェルト)による。
(ｵ) ストレッチルーフィングは、JIS A 6022 に基づくストレッチルーフィング 1000 とする。
(ｶ) 改質アスファルトルーフィングシートは、JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) に基づき、種類及び厚さは、特記による。特記がなければ、表 3.3.3 から表 3.3.9 までによる。
(ｷ) 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートは、JIS A 6013 に基づき、種類及び厚さは、特記による。特記がなければ、表 3.3.3 から表 3.3.9 までによる。
なお、粘着層は強風による飛散、浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有しているものとし、アスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。
(4) 防水層端部の止水に用いるアスファルト防水工事用シール材は、3.2.2(ｲ)による。
(5) 絶縁用テープは、アスファルトルーフィング類の製造所の指定の製品とする。
(6) 押え金物の材質及び形状寸法は、特記による。特記がなければ、アルミニウム製Ｌ－30×15
×2.0(mm)程度とする。
(7) 入隅に成形キャント材を使用する場合は、アスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。
(8) 屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材は、JIS A 9521 (建築用断熱材) に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材３種ｂA（スキン層付き）とし、厚さは、特記による。
(9) 屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材は、
JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材とし、国土交通省大臣官房官庁営繕部

23

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

種類及び厚さは、特記による。ただし、硬質ウレタンフォーム断熱材２種１号又は２号の場合
は、透湿係数を除く JIS A 9521 の規格に準ずるものとする。
(10) 絶縁用シートに使用する材料は、特記による。特記がなければ、屋根保護防水密着工法又は屋根保護防水絶縁工法の場合は、ポリエチレンフィルム厚さ 0.15mm 以上とし、屋根保護防水密着断熱工法又は屋根保護防水絶縁断熱工法の場合は、ポリプロピレン、ポリエチレン等を平織りしたフラットヤーンクロス (70g/㎡程度) とする。
(11) 成形伸縮目地材(ｱ) 形状及び寸法
目地幅は 25mm、本体は目地幅の 80％以上、保護コンクリートの上面から下面にまで達する
よう高さの調節が可能なもので、キャップ側面に付着層又はアンカー部を備えた製品とする。
(ｲ) 成形伸縮目地材の品質は、表 3.3.1 による。
表 3.3.1 成形伸縮目地材の品質
品

項 目

圧縮性能

伸び性能

加熱収縮
性 能

耐候性能
(注) 1.
2.
3.
4.

質

付着層タイプアンカータイプ

最大荷重160N/cm (注)1

最大荷重240N/cm (注)1

試 験 方 法

キャップ表面に割れがないこと。

JIS K 7220 (硬質発泡プラスチック－圧縮特性の求め方) に準じて、20±２℃及び 60±
２℃において、
圧縮速度 1.0mm/min で、0～30％の圧縮を行う。 (注)2キャップ付着層部とモルタル面が離脱しないこと。

JIS K 7220 に準じて、－20±２℃及び 20±２℃において、引張速度 1.0mm/min で、0～30％の引張りを行う。 (注)2

キャップアンカー
部とモルタル面が離脱しないこと。

加熱収縮率 0.5％以内
キャップ部に反り、ひずみ等著しい変形がないこと。
キャップ部にひび割れが生じないこと。

JIS A 5756 (建築用ガスケット) に基づく加熱収縮率試験に準じて、70±２℃において 168
時間加熱した後、標準状態で４時間放置する。
(注) 3

JIS A 6008 (合成高分子系ルーフィングシート) に基づく促進暴露試験に準ずる。 (注)4

試験体 (高さ 80mm、長さ 50mm) 単位長さ当たりの最大荷重試験体は、実際の使用条件に近い形状とする。
試験体は、キャップ部のみとする。
試験体は、原則として、キャップ部から作成する。

(12) 成形緩衝材は、アスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。
(13) 保護コンクリート(ｱ) 保護コンクリートは、８章 11 節[無筋コンクリート]による。
(ｲ) 保護コンクリート内に敷設する溶接金網は、JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) に基づ
き、鉄線の径６mm、網目寸法 100mm の製品とする。
(14) 立上り部の保護の乾式保護材は、特記による。
(15) 立上り部の保護のれんがは、特記による。特記がなければ、JIS R 1250 (普通れんが及び化粧れんが) による。
(16) メタルラスは、JIS A 5505 (メタルラス) に基づく平ラス F500 とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

24

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(17) モルタルの調合は、表 3.3.2 による。
表 3.3.2 モルタルの調合 (容積比)
適 用 部 位

セメント

砂

1

3

1

5

保護モルタル
れんが積み用モルタル
ポリエチレンフィルムの押えモルタル

3.3.3 種別及び工程(1) 屋根保護防水は、次による。
(ｱ) Ｐ1Ｂ工法は、次による。
新規防水層の種別及び工程は、表 3.3.3 により、種別は特記による。
表 3.3.3 屋根保護防水絶縁工法の種別及び工程
種別

B－1

工程

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

1

アスファルトプライマー塗り

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

─

部分粘着層付改質アスファ
ルトルーフィングシート張付け(非露出複層防水用Ｒ種)
1.5mm 以上(注) 2

─

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

(注)4

2

砂付あなあきルーフィング
(注)1

B－2

─

1.2
(1.0)

砂付あなあきルーフィング
(注)1

1.2
(1.0)

3

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

4

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

5

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

6

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

絶縁用シート (注)3―7

アスファルトはけ塗り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

保護コンクリート (注)5，(注)6

─

8

アスファルトはけ塗り

1.0

絶縁用シート (注)3

─

―

─

9

絶縁用シート (注)3

─

保護コンクリート (注)5，(注)6

─

―

─

10

保護コンクリート (注)5，(注)6

─

－

─

―

─

(注)4

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

B－3(注) 1. B－1，B－2 の立上り部は，砂付あなあきルーフィングを省略する。
2. B－3 の立上り部は、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート張付けの代わりに、改質アスファルトルーフィングシート (非露出複層防水用Ｒ種) 1.5mm 以上の張付け (使用量
1.0 ㎏/㎡) とする。
3. 立上り部は、絶縁用シートを省略する。
4. B－1、B－2 の立上り部は、工程３のアスファルトの使用量を ( ) 内とする。
5. 立上り部における保護コンクリートの適用及び工法は、特記による。
6. 保護コンクリートには、溶接金網を敷き込む。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

25

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) Ｐ1ＢＩ工法及びＴ1ＢＩ工法は、次による。
新規防水層の種別及び工程は、表 3.3.4 により、種別は特記による。
表 3.3.4 屋根保護防水絶縁断熱工法の種別及び工程
種別

BI－1

工程

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

1

アスファルトプライマー塗り

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

─

部分粘着層付改質アスファル
トルーフィングシート張付け(非露出複層防水用Ｒ種)
1.5mm 以上(注) 2

─

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

(注)4

2

砂付あなあきルーフィング
(注)1

BI－2

─

1.2
(1.0)

砂付あなあきルーフィング
(注)1

1.2
(1.0)

3

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

4

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

5

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

6

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

断熱材 (注)3

─

7

アスファルトはけ塗り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

絶縁用シート (注)3

(注)4

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

BI－3

─

8

アスファルトはけ塗り

1.0

断熱材

9

断熱材 (注)3

─

絶縁用シート (注)3

─

―

―

10

絶縁用シート (注)3

─

保護コンクリート (注)5、(注)6

─

―

―

─

─

─

─

─

11

保護コンクリート(注)5、(注)6(注)3

─

保護コンクリート(注)5、(注)6

─(注) 1. BI－1、BI－2 の立上り部は、砂付あなあきルーフィングを省略する。
2. BI－3 の立上り部は、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート張付けの代わりに、改質アスファルトルーフィングシート (非露出複層防水用Ｒ種) 1.5mm 以上の張付け (使用量
1.0 ㎏/㎡) とする。
3. 立上り部は、断熱材及び絶縁用シートを省略する。
4. BI－1、BI－2 の立上り部は、工程３のアスファルトの使用量を ( ) 内とする。
5. 立上り部における保護コンクリートの適用及び工法は、特記による。
6. 保護コンクリートには、溶接金網を敷き込む。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

26

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｳ) Ｐ2ＡＩ工法は、次による。
新規防水層の種別及び工程は、表 3.3.5 により、種別は特記による。
表 3.3.5 屋根保護防水密着断熱工法の種別及び工程
種別

AI－１

AI－2

AI－3

工程

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

(注)4

アスファルトプライマー塗り

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

2

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

改質アスファルトルーフィン
グシート (非露出複層防水用
Ｒ種) 1.5mm 以上
アスファルト流し張り

1.0

3

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

4

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

5

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

6

アスファルトはけ塗り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

断熱材 (注)1―

1

7

アスファルトはけ塗り

1.0

断熱材

8

断熱材 (注)1

─

絶縁用シート (注)1

─

保護コンクリート (注)2、(注)3

─

9絶縁用シート (注)1

─

保護コンクリート (注)2、(注)3

─

─

─

─

─

─

─

─

10

保護コンクリート(注) 1.
2.
3.
4.

(注)2、(注)3(注)1

─

絶縁用シート(注)1

─

立上り部は、断熱材及び絶縁用シートを省略する。
立上り部における保護コンクリートの適用及び工法は、特記による。
保護コンクリートには、溶接金網を敷き込む。
下地が既存防水層の場合は、工程１を省略する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

27

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｴ) Ｐ2Ａ工法は、次による。
新規防水層の種別及び工程は、表 3.3.6 により、種別は特記による。
表 3.3.6 屋根保護防水密着工法の種別及び工程
種別

A－1

工程

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

アスファルトプライマー塗り

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

2

アスファルトルーフィン
グ
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトルーフィン
グ
アスファルト流し張り

1.0

改質アスファルトルーフィングシート (非露出複層防水用Ｒ種) 1.5mm 以上
アスファルト流し張り

1.0

3

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

4

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

5

アスファルトルーフィン
グ
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

6

アスファルトはけ塗り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

絶縁用シート (注)1

―

(注)4

1

A－2

(注)1

A-3

7

アスファルトはけ塗り

1.0

絶縁用シート8

絶縁用シート (注)1

─

保護コンクリート(注)2、(注)3

─

―

―

─

─

─

―

―

9

保護コンクリート(注) 1.
2.
3.
4.

(注)2、(注)3

─

保護コンクリート(注)2、(注)3―

立上り部は、絶縁用シートを省略する。
立上り部における保護コンクリートの適用及び工法は、特記による。
保護コンクリートには、溶接金網を敷き込む。
下地が既存防水層の場合は、工程１を省略する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

28

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(2) 屋根露出防水は、次による。
(ｱ) Ｍ4Ｃ工法は、次による。
新規防水層の種別及び工程は、表 3.3.7 により、種別は特記による。
表 3.3.7 屋根露出防水密着工法の種別及び工程 (その１)
種別
工程

C－1
材料・工法

C－2
使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

1(注)1

アスファルトプライマー塗り

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

2

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

3

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

4

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

砂付ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

5

砂付ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

仕上塗料塗り(注)2

─

6

仕上塗料塗り(注)2

─

─

─

(注) 1. 下地が既存防水層の場合は、工程１を省略する。
2. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、アスファルトルーフィ
ング類の製造所の仕様による。

表 3.3.7 屋根露出防水密着工法の種別及び工程 (その２)
種別
工程

C－3
材料・工法

1(注)1

アスファルトプライマー塗り

C－4
使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

2

改質アスファルトルーフィング
シート (非露出複層防水用Ｒ種)
1.5mm 以上
アスファルト流し張り

1.0

改質アスファルトルーフィング
シート (非露出複層防水用Ｒ種)
1.5mm 以上
アスファルト流し張り

1.0

3

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

砂付ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

4

砂付ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

仕上塗料塗り(注)2

─

5

仕上塗料塗り(注)2

─

―

―

(注) 1. 下地が既存防水層の場合は、工程１を省略する。
2. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、アスファルトルーフ
ィング類の製造所の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

29

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) Ｍ3Ｄ工法及びＰ0Ｄ工法は、次による。
新規防水層の種別及び工程は、表 3.3.8 により、種別は特記による。
なお、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。特記がなければ、アスファルトルー
フィング類の製造所の指定とする。
表 3.3.8 屋根露出防水絶縁工法の種別及び工程 (その 1)
種別

D－1

工程
1

D－2
使用量
(㎏/㎡)

材料・工法
アスファルトプライマー塗り

2

砂付あなあきルーフィング

3

(注)1

0.2

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法
アスファルトプライマー塗り
(注)1

0.2

─

砂付あなあきルーフィング─

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.2(1.0) (注)2

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.2(1.0) (注)2

4

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

5

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

砂付ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

6

砂付ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

仕上塗料塗り(注)3

─

7

仕上塗料塗り(注)3

―

―

―

(注) 1. 立上り部は、砂付あなあきルーフィングを省略する。
2. 立上り部は、工程３のアスファルトの使用量を ( ) 内とする。
3. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、アスファルトルーフ
ィング類の製造所の仕様による。
4. Ｐ0Ｄ工法の場合で、アスファルトプライマーの吸い込みが著しく、工程１の使用量で不足する
場合は、監督職員と協議する。

表 3.3.8 屋根露出防水絶縁工法の種別及び工程 (その２)
種別

D－3

工程

材料・工法

1

アスファルトプライマー塗り

D－4
使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

2

部分粘着層付改質アスファルトル
ーフィングシート張付け(非露出複層防水用Ｒ種) 1.5mm以上(注) 1─

部分粘着層付改質アスファルトル
ーフィングシート張付け(非露出複層防水用Ｒ種) 1.5mm以上(注) 1

─

3

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

砂付ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

4

砂付ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

仕上塗料塗り(注)3―5

仕上塗料塗り(注)3

―

―

―

(注) 1.

立上り部は、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート張付けの代わりに、改質アス
ファルトルーフィングシート (非露出複層防水用 R 種) 1.5mm 以上の張付け (使用量 1.0kg/㎡) とする。
2. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、アスファルトルーフ
ィング類の製造所の仕様による。
3. Ｐ0Ｄ工法の場合で、アスファルトプライマーの吸い込みが著しく、工程１の使用量で不足する
場合は、監督職員と協議する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

30

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) 屋根露出防水絶縁断熱工法は、次による。
Ｐ0ＤＩ工法、Ｍ3ＤＩ工法及びＭ4ＤＩ工法の新規防水層の種別及び工程は、
表 3.3.9 により、種別は特記による。
なお、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。特記がなければ、アスファルトルーフ
ィング類の製造所の指定とする。
表 3.3.9 屋根露出防水絶縁断熱工法の種別及び工程
種別
工程

DI－1
材料・工法

DI－2
使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

1(注) 5

アスファルトプライマー塗り

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.22(注) 5

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.03

断熱材張付け1.0

断熱材張付け1.0

4

部分粘着層付改質アスファルト
ルーフィングシート張付け(非露出複層防水用Ｒ種) 1.5mm以上(注)3

─

部分粘着層付改質アスファルト
ルーフィングシート張付け(非露出複層防水用Ｒ種) 1.5mm以上(注)3

─

5

改質アスファルトルーフィング
シ ー ト ( 露 出 複 層防 水 用 Ｒ種 )2.0mm 以上
アスファルト流し張り

1.2

砂付ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.2

6

仕上塗料塗り(注)4

─

仕上塗料塗り(注)4

─(注) 1. 立上り部は、工程２及び工程３を省略する。
2. Ｐ0ＤＩ工法の場合で、アスファルトプライマーの吸い込みが著しく、工程１の使用量で不足する場合は、監督職員と協議する。
3. 立上り部は、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート張付けの代わりに、改質アス
ファルトルーフィングシート (非露出複層防水用Ｒ種) 1.5mm 以上の張付け (使用量 1.0 ㎏/㎡)とする。
4. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、アスファルトルーフ
ィング類の製造所の仕様による。
5. 下地が既存防水層の場合は、工程１及び工程２を省略する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

31

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(4) 屋内防水は、次による。
Ｐ1Ｅ工法及びＰ2Ｅ工法の新規防水層の種別及び工程は、表 3.3.10 により、種別は特記による。
なお、保護層を設ける場合は、特記による。
表 3.3.10 屋内防水密着工法の種別及び工程
種別
工程

E－1
材料・工法

E－2
使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

1(注)2

アスファルトプライマー塗り

0.2

アスファルトプライマー塗り

0.2

2

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

3

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り (注)11.0 (注)1

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

4

アスファルトルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

5

ストレッチルーフィング
アスファルト流し張り

1.0

アスファルトはけ塗り

1.0

6

アスファルトはけ塗り

1.0

─

─

7

アスファルトはけ塗り

1.0

─

─

(注) 1. E－1 の工程３を行う場合は特記による。特記がなければ、貯水槽、浴槽等の常時水に接する部位に適用する。
2. 下地が既存防水層の場合は、工程１を省略する。

3.3.4 施工
(1) 防水層の下地は、3.2.6 による。
(2) アスファルトプライマー塗りは、次による。
コンクリート下地等の場合は次による。
(ｱ) 下地が十分乾燥した後に清掃を行い、塗布する。
(ｲ) 塗付けは、アスファルトルーフィング類の張りじまい部まで、均一に行い、乾燥させる。
(ｳ) 塗付けは、下地以外の箇所を汚さないように行う。
(3) アスファルトの溶融は、次による。
(ｱ) アスファルトの溶融がまは、次による。
(a) 設置位置は、可能な限り施工箇所の近くとする。
(b) スラブの上に設置する場合は、熱による悪影響のない構造形態の溶融がまとする。
(c) 既存防水層の上及び完成した新設防水層の上に設置してはならない。やむを得ず設置する場合は、保護コンクリート等で措置を行った後に、(b)により設置する。
(ｲ) アスファルトは、局部加熱が生じないよう小塊にして溶融する。
(ｳ) アスファルトの溶融温度の上限は、アスファルトの製造所の指定する温度とし、同一アスファルトの溶融を３時間以上続けない。また、溶融中に異常な色合い等を生じたものは、使用しない。
(ｴ) 溶融したアスファルトは、施工に適した温度を保つように管理する。
(ｵ) 屋根保護防水断熱工法の断熱材等の張付け用アスファルトの温度は、断熱材に支障のないものとする。
(4) アスファルトルーフィング類の張付けは、次による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

32

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｱ) 出隅、入隅、下地目地部等は、一般部分の張付けに先立ち、次の増張りを行う。
(a) コンクリートの打継ぎ箇所及び既存目地部分等で防水上不具合のある下地は、幅 50mm程度の絶縁用テープを張り付け、その上に幅 300mm 以上のストレッチルーフィングを増張りする。
なお、絶縁工法の場合は、幅 50mm 程度の絶縁用テープを張り付け、砂付あなあきルーフ
ィングを敷き込むか、又は、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを張り付ける。
(b) プレキャストコンクリート部材の接合部の目地処理は、次による。
① 種別 A-1、A-2、A-3、AI-1、AI-2、AI-3、DI-1、DI-2、E-1 又は E-2 の場合、増張り用シートを両側に 100mm 程度ずつ張り掛けて絶縁増張りとする。
② 種別 B-1、B-2、B-3、BI-1、BI-2、BI-3、D-1、D-2、D-3 又は D-4 の場合、幅 50mm 程度の絶縁用テープを張り付ける。
(c) 出隅、入隅、立上りの出隅及び立上りの入隅の増張りは表 3.3.11 による。
表 3.3.11 出隅、入隅、立上りの出隅及び立上りの入隅の増張りの適用部位
立上りの保護・仕上げ部

現場打ちコンクリート

れんが

乾式工法

なし
(露出防水)

出隅 (注)2

○

○

○

○

入隅

○

○

○

○

立上りの出隅○○――立上りの入隅

○

○

―

―

位

(注)1. ○印は、幅 300mm 以上のストレッチルーフィングを最下層に増張りする。
なお、断熱露出防水の場合は平場の断熱材を張り付けた後、増張りする。
2. パラペット天端の出隅は除く。

(ｲ) 平場の張付けは、次による。
(a) アスファルトルーフィング類の張付けは、空隙、気泡、しわ等が生じないように均一に押し均して、下層に密着するように行う。
なお、空隙、気泡、しわ等が生じた場合は、各層ごとに直ちに補修する。
(b) 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートは裏面のはく離紙等をはがしながら、しわが入らないように張り付け、ローラー等により転圧する。重なり部の処理はアスファ
ルトルーフィング類の製造所の仕様による。
(c) アスファルトルーフィング類の継目は、幅方向、長手方向とも、100mm 以上重ね合わせ、
水下側のアスファルトルーフィング類を、下側に張り重ねる。ただし、絶縁工法の場合の砂付あなあきルーフィングの継目には、100×200(mm)程度のルーフィング片を３～４ｍ程
度の間隔に置敷きし、通気性を妨げないようにして突付けとする。また、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの幅方向は、 100 ㎜以上重ね合わせ、長手方向は突付
けとし、その上に幅 200×1,100(㎜)のストレッチルーフィング又は改質アスファルトルー
フィングシート (非露出複層防水用Ｒ種) をアスファルトで張り付ける。
(d) アスファルトルーフィング類の上下層の継目は、同一箇所としない。
(e) 絶縁工法の立上り際の 500mm 程度は、立上り部の一層目のアスファルトルーフィング類をアスファルトを用いて密着張りとする。また、密着張りしたアスファルトルーフィング
類と平場の砂付あなあきルーフィングは突付けとする。
なお、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートと密着張りとしたアスファル
トルーフィング類の重ね幅は 100mm 以上とし、アスファルトを用いて張り掛ける。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

33

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(f) 立上りと平場のアスファルトルーフィング類は別々に張り付ける。ただし、立上りの高さが 400mm 未満の場合は、平場のアスファルトルーフィング類をそのまま張り上げることができる。
なお、立上がりと平場のアスファルトルーフィング類を別々に張り付ける場合は、立上がり部のアスファルトルーフィング類は各層とも平場のアスファルトルーフィング類に150mm 以上張り掛ける。
(g) 屋根露出防水絶縁断熱工法の断熱材は隙間のないように、アスファルトルーフィング類の製造所の仕様により張り付ける。ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじ
まい位置は、特記による。
(ｳ) 立上り部の張付けは、次による。
(a) 屋根及び屋内の保護防水工法における防水層の立上り部の納まりは、最上層が所定の位置にくるようにし、下層になるほど 30mm 程度ずつ短くして、端部が厚くならないようにし、次に幅 100mm 程度の網状アスファルトルーフィングを増張りし、溶融アスファルトで目つぶし塗りをして押さえた後、端部にシール材を塗り付ける。
なお、立上りが乾式保護仕上げの場合、所定の位置に各層の端部をそろえ、押え金物で固定した上に、シール材を充填する。
(b) 屋根露出防水工法における防水層の立上り部の納まりは、所定の位置に各層の端部をそろえ、押え金物で固定した上に、シール材を充填する。
(c) 押え金物は、ステンレスビスを用いて、両端を押さえ、間隔 450mm 以下に留め付ける。
(d) 改質アスファルトルーフィングシート (非露出複層防水用Ｒ種) 張りは、アスファルトを用いて張り付ける。
(ｴ) ルーフドレン、和風便器、配管等との取合いは、次による。
(a) 各層を、よくなじませながら入念に施工する。
(b) ルーフドレン回りは、最下層に 300mm 以上のストレッチルーフィングを用いて、ドレンのつばに 100mm 程度、残りをスラブ面に張り掛けて増張りする。また、ドレン回りの増張りとパラペットの入隅の増張りとが重なる部分は、一方を省略することができる。
① 密着工法の施工は次による。
増張りしたストレッチルーフィングの上まで平場のアスファルトルーフィング類を張り重ねる。
② 絶縁工法の施工は次による。
㋐ 砂付あなあきルーフィングを用いる場合
砂付あなあきルーフィングは増張りしたストレッチルーフィングに突付けとし、増張りしたストレッチルーフィングの上までアスファルトルーフィング類を張り重ねる。
㋑ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを用いる場合ⓐ 幅 500mm 程度の改質アスファルトルーフィングシートを先に増張りしたストレッチルーフィングに張り掛ける。改質アスファルトルーフィングシートはドレンのつばに 100mm 程度張り掛け、残りの 400 ㎜程度はドレンの周囲にアスファルトで張り掛ける。
ⓑ ドレンの周囲に張り付けた改質アスファルトルーフィングシートにアスファルトを用いて部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを 100mm 以上張り掛ける。
ⓒ ２層目以降のアスファルトルーフィング類は、ドレンの周囲に張り付けた改質アス
ファルトルーフィングシートの上まで張り重ねる。
(c) 配管回りは、最下層に網状アスファルトルーフィングを増張りし、配管の根元の平場に
国土交通省大臣官房官庁営繕部

34

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

ストレッチルーフィングを 150mm 程度張り掛けて増張りする。
なお、絶縁工法における砂付あなあきルーフィングは、増張りしたストレッチルーフィ
ングに突付けとし、部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートは増張りしたスト
レッチルーフィングに 100mm 程度アスファルトを用いて、張り付ける。
配管回りの立上りの納まりは、所定の位置に防水層の端部をそろえ、ステンレス製の既製バンドで防水層端部を締め付け、上部にシール材を塗り付ける。
(d) 和風便器は、最下層及び最上層に網状アスファルトルーフィングを増張りする。
3.3.5 保護層等の施工(1) 入隅部分に成形緩衝材を設ける。
(2) 断熱材は隙間のないように、最終工程のアスファルトにより、入隅の成形緩衝材取合い部分
まで張り付ける。
(3) 絶縁用シートの敷込みは、次による。
(ｱ) 絶縁用シートは、立上り面等に 30mm 程度張り上げる。
(ｲ) ポリエチレンフィルムは、防水層の施工完了後、重ね幅 100mm 程度で敷き並べ、接着テー
プ、シール材等で要所を固定する。必要に応じて、強風時のはく離、浮揚防止のため、重ね部分等の要所をモルタルで押さえる。
(ｳ) フラットヤーンクロスは、断熱材の上に幅 100mm 程度重ねて敷き並べ、接着テープ等で要所を固定する。
(4) 平場の保護コンクリートは、次による。
(ｱ) 保護コンクリート中に溶接金網を敷き込む。溶接金網の重ねは、１節半以上、かつ、150mm以上とする。

．．
(ｲ) コンクリートの厚さは、特記による。特記がなければ、こて仕上げの場合は、80mm 以上とし、床タイル張り等の仕上げの場合は、60mm 以上とする。保護コンクリートは、所定の勾配に仕上げる。
・ ・(ｳ) こて仕上げの場合は、次による。
(a) 床面の仕上りの平たんさ① 仕上り面でのむらは、目視により支障がない程度にする。
② コンクリート仕上りの平たんさは、表 8.1.5[コンクリートの仕上りの平たんさの種別]
により、種別は特記による。
(b) 工法
① コンクリート打込み後の均しでは、所定の位置と勾配に荒均しを行った後、コンクリー
トが凝結硬化を始める前に、タンパー等で表面をたたき締め、平たんに敷き均し、コン
クリートのひび割れを防止する。
② コンクリートの表面は、所定の位置を保つように、長尺の均し定規を用いて平たんに均す。ただし、壁際、柱際等で、均しに定規等を使用できない箇所は、不陸が生じないよ
うに十分に木ごて等でタンピングして平たんに仕上げる。
③ 中むら取りを木ごてで行う。
④ 踏み板を用いて金ごて押えを行い、セメントペーストを十分に表面に浮き出させる。
⑤ 締まり具合を見て、金ごてで強く押え平滑にする。
・

・

・

・

⑥ 仕上げ面で、こてむらの著しい箇所は、コンクリート硬化後、グラインダーで平滑に仕上げる。
(c) 表面仕上げ後、コンクリートの硬化状態を見計らい、8.7.7［養生］の養生のほか、ビニ
ルシート等により、表面の保護を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

35

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｴ) 屋内防水密着工法で、保護コンクリートに配管を行う場合等は、防水工事完了後、全面に厚さ 15mm の保護モルタル塗りを行う。
(5) 立上り部の保護は次により、保護方法は特記による。
(ｱ) 乾式保護材を用いる場合は、防水工事材料の製造所の仕様による。
(ｲ) れんが押えの場合は、次による。
(a) れんがの目地幅は、10mm 程度とする。
(b) れんが積みは、半枚積みとし、縦目地が、芋目地にならないように、れんが割りをする。
(c) れんがは、付着物を除去し、必要に応じて、吸水させる。
(d) 下地面の清掃を行った後、敷モルタルを行い、平らに積み上げる。
(e) れんが積みは、防水層から 20mm 程度離し、その隙間にはモルタルを適切に充填する。
(f) モルタルが急激な乾燥又は凍結のおそれのある場合の施工は、4.1.3[施工一般](2)又は(3)による。
(g) 養生は、次による。
① 目地モルタル及び充填モルタルが十分硬化するまで、有害な振動、衝撃、荷重等を与えないようにし、直射日光又は寒気に対して適切な養生を行う。
② 出隅又は突出部の欠けやすい部分や、踏付け面等の破損のおそれのある部分は、板等を用いて養生を行う。
(ｳ) コンクリート押えの場合は、保護コンクリートを上部天端まで確実に充填するように打込む。また、屋根防水保護層の伸縮調整目地の位置には、７節により、ひび割れ誘発目地を設け、シーリングを行う。
(ｴ) 屋内等でモルタル押えの場合は、防水層に間隔 200mm 程度にとんぼ付けし、メタルラスを取り付けた後、モルタルを、厚さ 30mm 程度に塗る。
(6) 伸縮調整目地は、次による。
(ｱ) 平場の屋根防水保護層は、伸縮調整目地を設ける。伸縮調整目地の割付けは、周辺の立上り部の仕上り面から 600mm 程度とし、中間部は縦横間隔 3,000mm 程度とする。また、伸縮調
整目地は、排水溝を含めて、立上りの仕上り面に達するものとする。
(ｲ) 伸縮調整目地に用いる材料は成形伸縮目地材とし、目地材の製造所の仕様により所定の高さに設置し、保護コンクリートを打込む。
(7) 屋上排水溝の適用は、特記による。
４節 改質アスファルトシート防水
3.4.1 一般事項
この節は、新設する防水層に改質アスファルトシートをトーチ工法又は常温粘着工法により施工する露出防水に適用する。
3.4.2 材料
(1) 改質アスファルトシート(ｱ) 改質アスファルトシートは、JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) に基づ
き、種類及び厚さは特記による。特記がなければ、表 3.4.1 から表 3.4.3 までによる。
(ｲ) 粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシ－トは、JIS A 6013に基づき、種類及び厚さは、特記による。特記がなければ、表 3.4.1 から表 3.4.3 までによる。
なお、粘着層は強風による飛散、浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有しているものとし、改質アスファルトシートの製造所の指定する製品とする。
(2) 増張り用シートは、非露出複層防水用Ｒ種、厚さ 2.5mm 以上とする。ただし、粘着層付改質
国土交通省大臣官房官庁営繕部

36

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

アスファルトシ－トは厚さ 1.5 ㎜以上とする。
(3) その他の材料(ｱ) プライマー、あなあきシート、防湿用シート、部分接着用シート、絶縁用テープ及びシー
ル材は、改質アスファルトシートの製造所の指定する製品とする。
(ｲ) 押え金物の材質、形状及び寸法は、特記による。特記がなければ、アルミニウム製Ｌ－30
×15×2.0(mm)程度とする。
(ｳ) 屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材は、JIS A 9521(建築用断熱材) に基づく発泡プラ
スチック断熱材とし、種類及び厚さは、特記による。ただし、硬質ウレタンフォーム断熱材
２種１号又は２号の場合は、透湿係数を除く JIS A 9521 の規格に準ずるものとする。
3.4.3 種別及び工程(ｱ) Ｍ4ＡＳ工法は、次による。
新規防水層の種別及び工程は、表 3.4.1 により、種別は特記による。
表 3.4.1 屋根露出防水密着工法の種別及び工程
種別

ＡＳ－Ｔ１
(トーチ工法)工程

材料・工法

1 (注)2

プライマー塗りＡＳ－Ｔ２(トーチ工法)
使用量
(㎏/㎡)
0.2
(0.4) (注)1

ＡＳ－Ｊ２
(常温粘着工法)
使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

プライマー塗り0.2(0.4) (注)1

材料・工法

プライマー塗り

使用量
(㎏/㎡)
0.2
(0.4) (注)1

2

改質アスファルトシー
ト (非露出複層防水用
Ｒ種、2.5mm 以上)

─

改 質アスフ ァルト シー
ト (露出単層防水用Ｒ
種、4.0mm 以上)

─

粘着層付改質アスファ
ルトシート (露出単層
防水用Ｒ種、3.0mm 以上)─3

改質アスファルトシー
ト (露出複層防水用Ｒ
種、3.0mm 以上)

─

仕上塗料塗り (注)3

─

仕上塗料塗り (注)3

─

4

仕上塗料塗り (注)3

─(注) 1. ＡＬＣパネルの場合は、工程１を (

─

─

―

―

) 内とする。

2. 下地が既存防水層の場合は、工程１を省略する。
3. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、改質アスファルトシー
トの製造所の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

37

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) Ｍ3ＡＳ工法及びＰ0ＡＳ工法は、次による。
新規防水層の種別及び工程は、表 3.4.2 により、種別は特記による。
なお、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。特記がなければ、種類及び設置数量
は、改質アスファルトシートの製造所の指定とする。
表 3.4.2 屋根露出防水絶縁工法の種別及び工程
ＡＳ－Ｔ３(トーチ工法)種別

ＡＳ－Ｔ４(トーチ工法)ＡＳ－Ｊ３(注)8(常温粘着工法)

ＡＳ－Ｊ１(常温粘着工法)

工程

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

1

プライマー塗り0.2(0.4)(注)1

プライマー塗り0.2(0.4)(注)1

プライマー塗り0.2(0.4) (注)1

プライマー塗り0.2(0.4) (注)1

─

部分接着用シート─―

粘着層付改質ア
スファルトシート (露出単層防水用Ｒ種、3.0mm
以上)

―

2

部分粘着層付改質アスファルト
シート (非露出
複層防水用Ｒ種、1.5mm 以上)─

あなあきシート(注)4、 (注)7

─(注)2、 (注)63

4

改質アスファル
トシート (露出複層防水用Ｒ種、3.0mm 以上)
仕上塗料塗り(注)11

部分粘着層付改質アスファルト
シート (非露出
複層防水用Ｒ種、1.5mm 以上)
(注)3

─

─

改質アスファル
トシート(露出単層防水用Ｒ種、4.0mm 以
上)
仕上塗料塗り(注)11―

─

粘着層付改質ア
スファルトシート (露出複層防
水用Ｒ種、2.0mm 以上)
仕上塗料塗り(注)11

─

仕上塗料塗り(注)11

─(注) 1. ＡＬＣパネルの場合は、工程１を ( ) 内とする。
2. AS－T3 の立上りは工程 2 を改質アスファルトシート (非露出複層防水用Ｒ種、2.5mm 以上) とする。
3. AS－J1 の立上りは工程 2 を粘着層付改質アスファルトシート (非露出複層防水用Ｒ種、1.5mm 以上)とする。
4. AS－T4 の立上り部は、あなあきシートを省略する。
5. Ｐ0ＡＳ工法の場合で、プライマーの吸い込みが著しく、工程１の使用量で不足する場合は、監督職員と協議する。
6. AS－T3 を部分的に溶着させる場合は、工程 2 を改質アスファルトシート (非露出複層防水用Ｒ種、2.5mm 以上) とする。
7. AS－T4 を部分的に溶着させる場合は、工程 2 を省略する。
8. AS－J3 は、Ｐ0ＡＳ工法の場合のみとする。
9. AS－J3 の立上り部は、部分接着用シートを省略する。
10. AS－J3 の工程３が部分粘着層付改質アスファルトシート (露出単層防水用Ｒ種、3.0mm 以上) の場
合は、工程２を省略し、立上り部は、粘着層付改質アスファルトシート (露出単層防水用Ｒ種、3.0mm以上) とする。
11. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、改質アスファルトシート
製造所の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

38

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｳ) Ｍ3ＡＳＩ工法、Ｍ4ＡＳＩ工法及びＰ0ＡＳＩ工法は、次による。
新規防水層の種別及び工程は、表 3.4.3 により、種別は特記による。
なお、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。特記がなければ、種類及び設置数量
は、改質アスファルトシートの製造所の指定とする。
表 3.4.3 屋根露出防水絶縁断熱工法の種別及び工程
ＡＳＩ－Ｔ１(トーチ工法)

種別
工程

材料・工法

ＡＳＩ－Ｊ１(常温粘着工法)
使用量
(㎏/㎡)
0.2
(0.4)(注)1

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)
0.2
(0.4)(注)1

1(注)2

プライマー塗り2

断熱材張付け(注)3(注)5―

断熱材張付け(注)3(注)5―3

部分粘着層付改質アスファルトシート (非露出複層防水用Ｒ種、1.5mm 以上) (注)5

─

部分粘着層付改質アスファルト
シート (非露出複層防水用Ｒ
種、1.5mm 以上) (注)6

─

4

改質アスファルトシート(露出複層防水用Ｒ種、3.0mm 以上)─

粘着層付改質アスファルトシー
ト (露出複層防水用Ｒ種、2.0mm
以上)

―

5

仕上塗料塗り (注)7

─

仕上塗料塗り (注)7

─

プライマー塗り(注) 1.
2.
3.
4.
5.

ＡＬＣパネルの場合は、工程１を ( ) 内とする。
下地が既存防水層の場合は、工程１を省略する。
工程２の断熱材張付けは、改質アスファルトシートの製造所の仕様による。
防湿用シートの設置は特記による。
ASI-T1 の立上りは、工程 3 を改質アスファルトシート (非露出複層防水用 R 種、2.5mm) とする。
6. ASI-J1 の立上りは、工程 3 を粘着層付改質アスファルトシート (非露出複層防水用 R 種、1.5mm 以上) とする。
7. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、改質アスファルト
シート製造所の仕様による。

3.4.4 施工
(1) 防水層の下地は、3.2.6 による。
(2) プライマー塗りは、次による。
コンクリート下地等の場合は、次による。
(a) 下地が十分乾燥した後に清掃を行い、塗布する。
(b) 塗付けは、改質アスファルトシート等の張りじまい部まで均一に行い、乾燥させる。
(c) 塗付けは、下地以外の箇所を汚さないように行う。
(3) 目地処理は、次による。
(ｱ) ＡＬＣパネルの短辺部の目地は、次による。
(a) 種別 AS－T1、AS－T2 又は AS－J2 の場合は、改質アスファルトシート張付けに先立ち、
幅 300mm 程度の増張り用シートを両側に 100mm ずつ張り掛けて絶縁増張りとする。
(b) 種別 AS－T3、AS－T4、AS－J1 又は AS－J3 の場合は、部分粘着層付改質アスファルトシートの張付け又はあなあきシート若しくは部分接着用シートの敷込みに先立ち、幅 50mm程度の絶縁用テープを張り付ける。
(c) 種別 ASI－T1 又は ASI－J1 の場合は、断熱材の張付けに先立ち、幅 50mm 程度の絶縁用テープを張り付ける。
(ｲ) プレキャストコンクリート部材の接合部の目地は、次による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

39

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(a) 種別 AS－T1、AS－T2 又は AS－J2 の場合は、改質アスファルトシート張付けに先立ち、増張り用シートを両側に 100mm 程度ずつ張り掛けて絶縁増張りとする。
(b) 種別 AS－T3、AS－T4、AS－J1 又は AS－J3 の場合は、部分粘着層付改質アスファルトシートの張付け又はあなあきシート若しくは部分接着用シートの敷込みに先立ち、幅 50mm程度の絶縁用テープを張り付ける。
(c) 種別 ASI－T1 又は ASI－J1 の場合は、断熱材の張付けに先立ち、幅 50mm 程度の絶縁用テープを張り付ける。
(4) 増張りは次による。
(ｱ) 出隅及び入隅は、改質アスファルトシート張付けに先立ち、幅 200mm 程度の増張り用シー
トを張り付ける。
(ｲ) ルーフドレン回りは、幅 200 ㎜以上の増張りシートを、ドレンのつばとスラブ面に、つばの端部から 100 ㎜程度の範囲の下地に張り掛ける。
(ｳ) 配管回りは、幅 150mm 程度の増張り用シートを、下地面に 50mm 程度張り掛けて、パイプ面に張り付ける。さらに、配管周囲 150mm 程度の下地面に増張り用シートを張り付ける。
(5) 改質アスファルトシートの張付けは、次による。
(ｱ) 平場の張付けは、次による。
(a) トーチ工法の場合は、次による。
① 改質アスファルトシートの張付けは、トーチバーナーで改質アスファルトシート裏面
及び下地を均一にあぶり、裏面の改質アスファルトを溶融させながら均一に押し広げて密着させる。
② 改質アスファルトシートの重ね幅は、幅方向、長手方向とも 100mm 以上とし、２層の場合は、上下層の改質アスファルトシートの接合部が重ならないようにする。ただし、改質アスファルトシートを部分的に融着する場合又は部分粘着層付改質アスファルトシ
ートを張り付ける場合の幅方向は 100 ㎜以上重ね合わせとし、長手方向は、次のいずれかによる。
㋐ 100 ㎜以上重ね合わせる。
㋑ 突き付けの場合は、その上に 200×1,100（㎜）の改質アスファルトシート（非露出
複層防水用Ｒ種）を張り付ける。
③ 改質アスファルトシートの重ね部の張付けは、改質アスファルトがはみ出す程度まで十分にあぶり溶融させて、水密性が確保できるように密着させる。
④ 種別 AS－T3、AS－T4 又は ASI－T1 の場合、立上り際の 500mm 程度は、改質アスファル
トシートを全面密着させる。
(b) 常温粘着工法の場合は、次による。
① 改質アスファルトシートの張付けは、裏面のはく離紙等をはがしながら均一に押し広げて転圧、密着させる。
② 改質アスファルトシートの重ね幅は、(a)②による。
③ 改質アスファルトシートの重ね部の張付けは、改質アスファルトシートの製造所の仕様により、十分に密着させる。
④ 種別 AS－J1、AS－J3 又は ASI－J1 の場合、立上り際の 500mm 程度は、改質アスファル
トシートを全面密着させる。
(c) 断熱材の張付けは、次による。
屋根露出防水絶縁断熱工法における断熱材及び粘着層付改質アスファルトシートの張付けは、改質アスファルトシートの製造所の仕様による。
(ｲ) 立上り部の張付けは、次による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

40

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(a) トーチ工法の場合は、次による。
① 改質アスファルトシートの張付け、重ね幅及び重ね部の張付けは、(ｱ)(a)による。
② 末端部は、各層の改質アスファルトシートを所定の位置で各層の端部をそろえ、押え
金物で固定した上に、シール材を充填する。
(b) 常温粘着工法の場合は、次による。
① 改質アスファルトシートの張付け、重ね幅及び重ね部の張付けは、(ｱ)(b)による。
② 末端部は、(a)②による。
(ｳ) ルーフドレン、配管等との取合いは、次による。
(a) トーチ工法の場合は、次による。
① ルーフドレン回りは、改質アスファルトシートを十分にあぶり溶融させて、入念に施工し、防水層端部にシール材を塗り付ける。絶縁工法の場合は、ドレンのつばから 400mm
程度は密着させる。
なお、ドレンのつばには改質アスファルトシートを 100mm 程度張り掛ける。
② 配管類の場合は、改質アスファルトシートを所定の位置に防水層の端部をそろえ、ス
テンレス製の既製バンド等で防水層端部を締め付け、上部にシール材を塗り付ける。
(b) 常温粘着工法の場合は、次による。
① ルーフドレン回りは、改質アスファルトシートを製造所の仕様により、十分に密着させ、防水層端部にシール材を塗り付ける。絶縁工法の場合は、ドレンのつばから 400mm
程度は密着させる。
なお、ドレンのつばには改質アスファルトシートを 100mm 程度張り掛ける。
② 配管類の場合は、(a)②による。
(6) 仕上塗料塗りは、改質アスファルトシートを張り付けた後、はけ、ローラーばけ等を用いてむらなく塗り付ける。
(7) 下地に部分的に溶着させる場合は、改質アスファルトシートの製造所の仕様による。
(8) (1)から(6)まで以外は、改質アスファルトシートの製造所の仕様による。
５節 合成高分子系ルーフィングシート防水
3.5.1 一般事項
この節は、新設する防水層に合成高分子系ルーフィングシート (均質シート又は複合シート)(以下この節において「ルーフィングシート」という。) を用いて施工する防水に適用する。
3.5.2 材料
(1) ルーフィングシートは、JIS A 6008 (合成高分子系ルーフィングシート) に基づき、種類及
び厚さは特記による。特記がなければ、表 3.5.1、表 3.5.2 及び表 3.5.3 による。
なお、粘着層付又は接着剤付加硫ゴム系ルーフィングシートの粘着層は、強風による飛散、浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有しているものとし、ルーフィングシートの製造所の指定する製品とする。
(2) 絶縁用シートの材質は、特記による。特記がなければ、発泡ポリエチレンシートとする。
(3) その他の材料(ｱ) プライマー、層間接着用プライマー、増張り用シート、成形役物、接着剤、シール材、絶縁用テープ、防湿用フィルム、成形緩衝材等は、ルーフィングシート製造所の指定する製品とする。
(ｲ) 固定金具の材質、形状及び寸法は、特記による。特記がなければ、防錆処理した鋼板、ス
テンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工したもので、厚さ0.4mm 以上のものとする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

41

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｳ) 押え金物の材質、形状及び寸法は、ルーフィングシートの製造所の指定する製品とする。
(ｴ) 断熱工法に用いる断熱材は、次による。
(a) 機械的固定工法の場合は、JIS A 9521(建築用断熱材)に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは、特記による。ただし、硬質ウレタンフォーム断熱材２種１号又は２号の場合は、透湿係数を除く JIS A 9521 の規格に準ずるものとし、ポリエチレンフォ
ーム断熱材は適用しない。
(b) 接着工法の場合は、JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは、
特記による。ただし、硬質ウレタンフォーム断熱材２種１号又は２号の場合は、透湿係数を除く JIS A 9521 の規格に準ずるものとし、ポリエチレンフォ－ム断熱材の場合は、密度及び熱伝導率が、JIS A 9521 の規格に準ずるものとする。
(ｵ) モルタルの調合は、表 3.3.2 による。
3.5.3 種別及び工程(1) Ｐ0Ｓ工法、Ｐ0ＳＩ工法及びＳ4Ｓ工法、Ｓ4ＳＩ工法は、次による。
(ｱ) 新規防水層の種別及び工程は、表 3.5.1 及び表 3.5.2 とし、種別は特記による。
(ｲ) 接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。特記がなければ、ルーフィングシートの製造所の仕様による。
(2) Ｓ3Ｓ及びＳ3ＳＩ工法は、次による。
(ｱ) 新規防水層の種別及び工程は、表 3.5.1 のＳ－Ｆ1 及びＳ－Ｆ2 並びに表 3.5.2 のＳＩ－Ｆ
1 及びＳＩ－Ｆ2 により、種別は特記による。
(ｲ) 脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。特記がなければ、ルーフィングシートの製造所の指定とする。
(3) Ｍ4Ｓ及びＭ4ＳＩ工法は、次による。
新規防水層の種別及び工程は、表 3.5.1 のＳ－Ｍ1 、Ｓ－Ｍ2 及びＳ－Ｍ3 並びに表 3.5.2のＳＩ－Ｍ1 及びＳＩ－Ｍ2 により、種別は特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

42

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(4) Ｐ1Ｓ工法は、次による。
新規防水層の種別及び工程は、表 3.5.3 による。ただし、ＡＬＣパネル下地及びプレキャ
ストコンクリート下地には適用しない。
表 3.5.1 合成高分子系ルーフィングシート防水工法の種別及び工程工法

接 着 工 法

種別
工程
1
2

3

4

S－F1
材料・工法

機械的固定工法
S－F2

S－M1

加硫ゴム系
ルーフィン
グシート
(1.2mm)張付
け
仕上塗料塗り
(注)6

S－M3

使用量
使用量
使用量
使用量
使用量
材料・工法
材料・工法
材料・工法
材料・工法
(㎏/㎡)
(㎏/㎡)
(㎏/㎡)
(㎏/㎡)
(㎏/㎡)

プライマー
0.2
プライマー
─
塗り
(0.3)(注)1 塗り(0.3)(注)1
接着剤塗布

S－M2

─

─

─

─

─

─

0.4

絶縁用シー
ト敷設

─

絶縁用シー
ト敷設

─

絶縁用シ
ート敷設

─

加硫ゴム系
ルーフィン
グシート
(1.5mm)の固
定金具によ
る固定

─

塩化ビニル
樹脂系ルー
フィングシ
ート(1.5mm)
の固定金具
による固定

─

熱可塑性ｴ
ﾗｽﾄﾏｰ系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ(1.2mm)の
固定金具
による固
定

─

─

─

─

─

─

0.4 (注)4

接着剤塗布

─

塩化ビニル
樹脂系ルー
フィングシ
ート(2.0mm)
張付け

─

─

─

─

仕上塗料塗り(注)6(注) 1.
2.
3.
4.

ＡＬＣパネル下地の場合は、工程１を ( ) 内とする。
Ｓ４Ｓ工法で既存防水層の表面に層間接着用プライマーを塗布した場合は、工程１を省略する。
ＡＬＣパネル下地の場合は、機械的固定工法は適用しない。
S－F1 の場合で粘着層付又は接着剤付加硫ゴム系ルーフィングシートを使用する場合は、工程 2 の接着剤使用量を 0.2kg/㎡ (下地面のみ) とする。
5. S－M2 の場合で立上りが接着工法の場合、立上り面のシート厚さは、特記による。特記がなければ、1.5mm とする。
6. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、ルーフィングシートの製造所の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

43

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

表 3.5.2 合成高分子系ルーフィングシート防水工法 (断熱工法) の種別及び工程工法

接 着 工 法種別

SＩ－F1

機械的固定工法
SＩ－F2

ＳＩ－Ｍ1

SＩ－M2

工程 材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

1

プライマー
塗り

0.2
(0.3) (注)1

プライマー
塗り

─
(0.3) (注)1

─

─

─

─

2

接着剤
/断熱材(注)6

─

接着剤/断熱材(注)6

─

断熱材(注)9─

断熱材(注)9

─

3

接着剤塗布

0.4 (注)5

接着剤塗布

0.4

―

─

絶縁用シート
敷設(注)4

─

4

加硫ゴム系
ルーフィン
グ シ ー ト(1.2mm)張付
け

─

塩化ビニル
樹脂系ルー
フィングシ
ート(2.0mm)
張付け

─

加硫ゴム系
ルーフィン
グ シ ー ト(1.5mm)の固
定金具によ
る固定

─

塩化ビニル
樹脂系ルー
フィングシ
ート(1.5mm)
の固定金具
による固定

─

─

─

─

─

─

─

5

仕上塗料塗り(注)8

仕上塗料塗り(注)8(注) 1. ＡＬＣパネル下地の場合は、工程１を ( ) 内とする。
2. Ｓ４ＳＩ工法で既存防水層の表面に層間接着用プライマーを塗布した場合は、工程１を省略する。
3. ＡＬＣパネル下地の場合は、機械的固定工法は適用しない。
4. SI-M2 の場合で、断熱材が硬質ウレタンフォーム断熱材を用いる場合は、
工程 3 を行わない。
5. SI－F1 の場合で粘着層付又は接着剤付加硫ゴム系ルーフィングシートを使用する場合は、
工程 3 の接着剤使用量を 0.2kg/㎡ (下地面のみ) とする。
6. 工程 2 の断熱材の張付けは、ルーフィングシートの製造所の仕様による。
7. SI－M2 の場合で立上りが接着工法の場合は、立上り面のシート厚さは、特記による。特記がなければ、1.5mm とする。
8. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、ルーフィングシー
トの製造所の仕様による。
9. SI-M1 及び SI-M2 の場合の防湿用フィルムの設置は特記による。

表 3.5.3 合成高分子系ルーフィングシート防水工法（屋内保護密着工法）の種別及び工程
工法

屋内保護密着工法

種別

S―C1

工程

材料・工法

使用量
(㎏/㎡)

1

プライマー塗り0.3

2

接着剤（ポリマーセメントペースト）
塗布

5.0

3

エチレン酢酸ビニル樹脂系
ルーフィングシート(1.0 ㎜)張付け―

4

モルタル塗り―(注) 1. S－C1 については，屋内防水に適用する。
2. 工程 4 のモルタルの塗厚は，特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

44

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

3.5.4 施工
(1) 防水層の下地は、次による。
(ｱ) 防水層の下地は、3.2.6 による。
(ｲ) ルーフドレン、配管等に施されている塗料で、プライマー及び接着剤で溶解するおそれのあるものは、ルーフィングシートの張付けに先立ち、ワイヤーブラシ、溶剤を含ませたウエ
ス等を用いて除去する。
(2) プライマー塗り (接着工法及び屋内保護密着工法) は、次による。
(ｱ) 下地が十分乾燥した後に清掃を行う。
(ｲ) 接着工法の場合、ローラーばけ等を用いて当日の施工範囲をむらなく塗布する。
(ｳ) 屋内保護密着工法の場合、左官ばけを用いて擦り込むように当日の施工範囲にむらなく塗布する。
(3) 接着剤の塗布 (接着工法及び屋内保護密着工法) は、次による。
(ｱ) 接着工法で下地に塗布する場合は、プライマーの乾燥後、ローラーばけ、くしベら等を用
いてむらなく行う。
(ｲ) 接着工法でルーフィングシート又は断熱材に塗布する場合は、ローラーばけ、くしべら等を用いる。
(ｳ) 屋内保護密着工法の場合は、プライマーの乾燥後、金ゴテ等を用いて下地にむらなく塗布する。
(4) 接着工法の場合、目地処理は次による。
(ｱ) 既存防水層を撤去したＡＬＣパネル下地の場合は、ルーフィングシート張付けに先立ち、パネル短辺の接合部の目地部に幅 50mm 程度の絶縁用テープを張り付ける。
(ｲ) プレキャストコンクリート下地の場合は、特記による。
(5) 増張り及び成形役物は、次による。
(ｱ) 立上り部の出入隅角の補強は、次による。
(a) 種別Ｓ－Ｆ1、ＳＩ－Ｆ1、Ｓ－Ｍ1 又はＳＩ－Ｍ1 の場合は、ルーフィングシート張付
けに先立ち、200mm 角程度の増張り用シートを張り付ける。
(b) 種別Ｓ－Ｆ2、ＳＩ－Ｆ2、Ｓ－Ｍ2、ＳＩ－Ｍ2 又はＳ－Ｍ3 の場合は、ルーフィングシート施工後に、成形役物を張り付ける。
(c) 種別Ｓ－Ｃ1 の場合は、ルーフィングシート張付けに先立ち、成形役物又は 200mm 角程度の増張り用シートを張り付ける。
(ｲ) 種別Ｓ－Ｆ1 又はＳＩ－Ｆ1 の場合のプレキャストコンクリート下地の入隅部の増張りは、
特記による。
(ｳ) 種別Ｓ－Ｆ1、ＳＩ－Ｆ1、Ｓ－Ｍ1 又はＳＩ－Ｍ1 の場合、ルーフドレン、配管等と周囲の防水下地材との取合いは、ルーフィングシートの張付けに先立ち、次の処理を行う。
(a) ルーフドレン回りは、幅 150mm 程度の増張り用シートをドレンと下地面に割り振り、ルーフドレンのつばには増張り用シートを 100mm 程度張り掛け、張り付ける。
(b) 配管回りは、
幅 100mm 程度の増張り用シートを下地面に 20mm 程度張り掛け、張り付ける。
(ｴ) 屋内保護密着工法の場合、排水器具、配管等と周囲の防水下地材との取合いは、ルーフィ
ングシートの張付けに先立ち、次の処理を行う。
(a) 排水器具回りは、
幅 250mm 程度の増張り用シートを排水器具のつばと下地面に割り振り、排水器具のつばに 100mm 程度、その残りをスラブ面に張り掛け、張り付ける。
(b) 配管回りは、幅 250 ㎜程度の増張り用シートを配管回りの下地面に張り付け後、幅 80㎜程度の増張り用シートを下地面に 30 ㎜程度張り掛け、張り付ける。
(6) 一般部のルーフィングシートの張付けは、次による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

45

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｱ) 接着工法の場合は、塗布した接着剤のオープンタイムを確認して、ルーフィングシートに引張りを与えないよう、また、しわを生じないように張り付け、ローラー等で転圧して接着させる。
(ｲ) 機械的固定工法の場合は、次による。
(a) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
(b) 絶縁用シートを敷き並べた後に、(a)に基づき、固定金具を用いてルーフィングシートを固定する。ルーフドレン回りは、ルーフドレン周囲から 300mm 程度の位置に固定金具を設けて、これにルーフィングシートを固定する。ただし、種別ＳＩ－Ｍ1 は、原則として、絶縁用シートを敷設しない。
(ｳ) 屋内保護密着工法の場合は、接着剤（ポリマーセメントペースト）の塗布後、直ちにルー
フィングシートを張り付け、ローラー等で転圧して密着させる。
(ｴ) ルーフィングシートの重ね幅等は、次による。
(a) 種別Ｓ－Ｆ1、ＳＩ－Ｆ1、Ｓ－Ｍ1 又はＳＩ－Ｍ1 の場合は、次による。
ルーフィングシートの重ね幅は、幅方向、長手方向とも 100mm 以上とする。ただし、立上りと平場の重ね幅並びにＳ－Ｍ1 又はＳＩ－Ｍ1 において接合部内に固定金具を設ける
場合の重ね幅は、150mm 以上とする。ルーフィングシートが３枚重ねとなる部分は、内部の段差部分に不定形シール材を充填する。
(b) 種別Ｓ－Ｆ2、ＳＩ－Ｆ2 、Ｓ－Ｍ2 、ＳＩ－Ｍ2 又はＳ－Ｍ3 の場合は、次による。
ルーフィングシートの重ね幅は、幅方向、長手方向とも 40mm 以上とする。種別Ｓ－Ｆ2、ＳＩ－Ｆ2 、Ｓ－Ｍ2 又はＳＩ－Ｍ2 の接合部は、熱風融着又は溶剤溶着により接合し、その端部を液状シール材でシールする。また、種別Ｓ－Ｍ3 の接合部は、熱風融着により接合し、その端部を液状シール材でシールする。ルーフィングシートが３枚重ねとなる部分
は、熱風融着して重ね部の隙間をなくす。
(c) 種別Ｓ－Ｃ1 の場合は、次による。
ルーフィングシートの重ね幅は、幅方向、長手方向とも 100 ㎜以上とする。ルーフィン
グシートが３枚重ねとなる部分等に、浮きが生じないように接着剤（ポリマーセメントペースト）を隙間なく充填する。
(7) 立上り部の防水末端部の処理は、次による。
(ｱ) 立上り部を接着工法で施工する場合は、その端部にテープ状シール材を張り付けた後にルーフィングシートを張り付け、末端部は押え金物で固定した上に、不定形シール材を充填する。
(ｲ) 立上り部を機械的固定工法で施工する場合は、その端部にテープ状シール材を張り付けた
後に固定金具を固定し、種別Ｓ－Ｍ2 又はＳＩ－Ｍ2 の場合は、ルーフィングシートを固定金具に対して、溶剤溶着又は熱風融着により張り付け、種別Ｓ－Ｍ3 の場合は、固定金具に対して、熱風融着により張り付け、末端部には不定形シール材を充填する。
(ｳ) 立上り部を屋内保護密着工法で施工する場合は、接着剤（ポリマーセメントペースト）塗布後、ローラー等で転圧し、ルーフィングシートを張り付け、はみ出したポリマーセメント
ペーストを端部に覆い被せる。末端部には、押え金物は使用しない。
(8) 仕上塗料塗りは、ルーフィングシートを張り付けた後、ローラーばけ等を用いて、むらなく塗り付ける。
(9) 断熱材の張付け (断熱工法の場合) は、次による。
(ｱ) 接着工法の場合は、次による。
下地に断熱材を隙間なく張り付け、ローラー等で転圧して密着させた後、ルーフィングシートを張り付ける｡
国土交通省大臣官房官庁営繕部

46

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 機械的固定工法の場合は、次による。
下地に断熱材を隙間なく敷き詰め、固定金具で固定する。
(10) 保護層の施工（屋内保護密着工法の場合）は、次による。
(ｱ) 平場のモルタル塗りは、次による。
(a) 床塗りの場合は、6.15.6[工法](2)の(ｲ)及び(ｳ)に準ずる。
(b) タイル張り下地等の下地モルタル塗りの場合は、6.15.6(3)(ｱ)に準ずる。
(ｲ) 立上り部の保護モルタル塗厚は、特記による。特記がなければ、7 ㎜以下とする。
(11) (1)から(10)まで以外は、ルーフィングシートの製造所の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

47

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

６節 塗膜防水3.6.1 一般事項
この節は、新設する防水層に屋根用塗膜防水材 (ウレタンゴム系、ゴムアスファルト系) を用いて施工する塗膜防水に適用する。
3.6.2 材料
(1) 主材料
塗膜を形成する材料は、JIS A 6021 (建築用塗膜防水材)の屋根用に基づき、種類はウレタン
ゴム系高伸長形又はゴムアスファルト系とし、立上り部は立上り用又は共用を用いる。
(2) 絶縁用シート
屋内防水層と保護コンクリートを絶縁する目的で使用する場合、絶縁用シートは、3.3.2(10)によるポリエチレンフィルム又はフラットヤーンクロスとする。
(3) その他の材料
プライマー、層間接着用プライマー、補強布、接着剤、通気緩衝シート、シーリング材、仕上塗料等は、主材料の製造所の指定する製品とする。
3.6.3 種別及び工程(1) Ｐ0Ｘ工法及びＬ4Ｘ工法は、次による。
(ｱ) 新規防水層の種別及び工程は、特記による。特記がなければ、表 3.6.1 により、Ｐ0Ｘ工法の場合は種別 X-1 とし、Ｌ4Ｘ工法の場合は種別 X-2 とする。
表 3.6.1 ウレタンゴム系塗膜防水工法の種別及び工程
種別

X-1 (絶縁工法)

工程

材料・工法

X-2 (密着工法)
使用量(kg/m2)

材料・工法

1

接着剤塗り
通気緩衝シート張り(注)52

ウレタンゴム系塗膜防水材塗り

3

ウレタンゴム系塗膜防水材塗り

4

(注)7

－

ウレタンゴム系塗膜防水材塗り－－

仕上塗料塗り (注)7

仕上塗料塗り5

0.3

プライマー塗り3.0 (注)1、(注)4

使用量(kg/m2)0.2

ウレタンゴム系塗膜防水材塗り
補強布張り
ウレタンゴム系塗膜防水材塗り

0.3 (注)1
2.7 (注)1 、(注)4(1.7)(注)2－(注) 1.

表中のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物密度が 1.0Mg/㎥である材料の場合を示しており、硬化物密度がこれ以外の場合は、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
2. 立上り部は全て、種別 X-2 とし、工程 3 及び工程 4 を ( ) 内とする。
3. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りについては、1 工程当たりの使用量を、硬化物密度が 1.0Mg/㎥である材料の場合、平場は 2.0kg/㎡、立上りは 1.2 kg/㎡を上限として変更することができる。
4. ウレタンゴム系塗膜防水材塗りは 2 回以上に分割して塗り付ける。
5. 接着剤以外による通気緩衝シートの張付け方法は、主材料の製造所の仕様による。
6. Ｌ4Ｘ工法で既存防水層の表面に層間接着用プライマーを塗布した場合は、工程１を省略する。
7. 仕上塗料の種類及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、主材料の製造所の仕様による。

(ｲ) 種別 X-1 において、脱気装置の種類及び設置数量は、特記による。特記がなければ、主材料の製造所の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

48

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(2) Ｐ1Ｙ工法及びＰ2Ｙ工法は、次による。
(ｱ) 新規防水層の種別及び工程は、表 3.6.2 による。
表 3.6.2 ゴムアスファルト系塗膜防水工法の種別及び工程
Y－2 (注)1

種別
工程

材料・工法

1

プライマー塗り2

ゴムアスファルト系塗膜防水材塗り補強布張り

3

ゴムアスファルト系塗膜防水材塗り

4

絶縁用シート5

保護コンクリート又は保護モルタル

使用量
(㎏/㎡)
0.2
4.5 (注)2
──(注) 1. Y－2 については、屋内防水に適用する。
2. 表中のゴムアスファルト系塗膜防水材の使用量は、固形分 60％ (質量)である材料の場合を示しており、固形分がこれ以外の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
3. 工程数及び各工程の使用量は、特記による。特記がなければ、使用量は、主材料の製造所の仕様による。

(ｲ) 保護層 (工程４及び工程５) の適用は、特記による。
3.6.4 施工
(1) 防水層の下地は、次による。
(ｱ) 防水層の下地は、3.2.6 による。
(ｲ) ルーフドレン、和風便器、配管等と防水下地材との取合いは、７節により、防水下地材に応じた適切なシーリング材で措置を講ずる。
(2) プライマー塗りは、下地が十分乾燥した後に清掃を行い、ローラーばけ等を用いて当日の施工範囲をむらなく塗布する。
(3) 下地の補強は、次による。
(ｱ) コンクリートの打継ぎ箇所及び 3.2.6 により補修を行った著しいひび割れ箇所は、幅 100mm
以上の補強布を用いて補強塗りを行う。ただし、種別 X－1 における通気緩衝シートの下になる部位については、主材料の製造所の仕様による。
(ｲ) 出隅及び入隅は、幅 100mm 以上の補強布を用いて補強塗りを行う。
なお、Ｌ4Ｘ工法の場合は、補強塗りを省略することができる。
(ｳ) ルーフドレン、配管等の取合いは、100mm 以上の補強布を用いて補強塗りを行う。
(4) 防水材塗りは、次による。
(ｱ) 防水材は、主材料の製造所の仕様により、可使時間に見合った量及び方法で練り混ぜる。
(ｲ) 防水材は、材料に見合った方法で均一に塗り付ける。
なお、種別 X－2 又は Y－2 の場合の補強布張りは、防水材を塗りながら行う。
(ｳ) 塗継ぎの重ね幅は 100mm 以上とし、補強布の重ね幅は 50mm 以上とする。
(5) (1)から(4)まで以外は、主材料の製造所の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

49

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

７節 シーリング3.7.1 一般事項
この節は、不定形弾性シーリング材 (以下「シーリング材」という。) を用いて改修を行う場
合に適用する。
3.7.2 材料
(1) シーリング材は、JIS A 5758 (建築用シーリング材) による。
なお、有効期間を過ぎたものは使用しない。
(2) シーリング材の種類及び施工箇所は、特記による。特記がなければ、種類は被着体に応じたものとし、表 3.7.1 による。ただし、カーテンウォール目地及び外装壁タイル接着剤張り目地の場合を除く。
なお、異種シーリング材が接する場合は、監督職員と協議する。
(3) ２成分形シーリング材の基剤及び硬化剤は、シーリング材の製造所の指定する配合とする。
(4) 塗膜防水に用いるシーリング材は、3.6.2(3) により、外装壁タイル接着剤張りに用いるシーリング材は、4.5.8[タイル張替え工法](7)(ｲ)による。
(5) 目地周辺の欠損部補修用材料は、4.2.2［工法別使用材料］(4)による。
(6) 補助材料(ｱ) プライマーは、シーリング材の製造所の製品とし、被着体 (塗装してある場合は塗料) に適したものとする。
(ｲ) バックアップ材は、合成樹脂又は合成ゴム製でシーリング材に変色等の悪影響を及ぼさず、かつ、シーリング材と接着しないものとし、使用箇所に適した形状で、裏面に接着剤のついているものは目地幅より１mm 程度小さいもの、接着剤のついていないものは目地幅より２mm程度大きいものとする。
(ｳ) ボンドブレーカーは、紙、布、プラスチックフィルム等の粘着テープで、シーリング材と接着しないものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

50

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

表 3.7.1 被着体の組合せとシーリング材の種類
シーリング材の種類

被着体の組合せ記号

金 属

主成分による区分

MS－2

変成シリコーン系

ガラス

SR－1

シリコーン系

石，タイル

MS－2

変成シリコーン系

MS－2

変成シリコーン系

PU－2

ポリウレタン系

MS－2

変成シリコーン系

MS-2

変成シリコーン系

ガラス

SR－1

シリコーン系

石，タイル

MS－2

変成シリコーン系

MS－2

変成シリコーン系

PU－2

ポリウレタン系

押出成形セメント板

MS-2

変成シリコーン系

ガラス

ガラス

SR－1

シリコーン系

石

石

外壁乾式工法の目地

MS－2

変成シリコーン系

上記以外の目地

PS－2

ポリサルファイド系

MS－2

変成シリコーン系

PS－2

ポリサルファイド系

PU－2

ポリウレタン系

PS－2

ポリサルファイド系

MS－2

変成シリコーン系

PU－2

ポリウレタン系

MS－2

変成シリコーン系

PU－2

ポリウレタン系

MS－2

変成シリコーン系

PU－2

ポリウレタン系

MS－2

変成シリコーン系

PU－2

ポリウレタン系

SR-1

シリコーン系 (注)3

PS－2

ポリサルファイド系

コンクリート
金 属

ＡＬＣ

仕上げなし
仕上げあり

(注)1

押出成形セメント板
ポリ塩化ビニル樹脂形材(樹脂製建具) (注)2
ポリ塩化
ビニル樹脂
形材(樹脂
製建具)(注)2

コンクリート

ＡＬＣ

仕上げなし
仕上げあり

(注)1

プレキャストコンクリート
打継ぎ目地
ひび割れ誘発目地
コンクリー
ト

押出成形
セメント板

押出成形
セメント板

仕上げあり

(注)1

石，タイル
ＡＬＣ

ＡＬＣ

仕上げなし

ＡＬＣ
押出成形
セメント板

仕上げなし
仕上げあり

(注)1

仕上げなし
仕上げあり

(注)1

仕上げなし
仕上げあり

(注)1

仕上げなし
仕上げあり

(注)1

浴室・浴槽
水回り

キッチン・キャビネット回り
洗面・化粧台回り

タイル

タイル（伸縮調整目地）(注)4

アルミニウム製建具等の工場シール(注)5(注) 1. 「仕上げあり」とは、シーリング材表面に仕上塗材、塗装等を行う場合を示す。
2. ポリ塩化ビニル樹脂形材は、JIS A 5558 (無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材) による。
3. 防かびタイプの１成分形シリコーン系とする。
4． 外装壁タイル接着剤張りにおける伸縮調整目地は、4.5.8(7)(ｲ)(a)による。
5. 現場施工のシーリング材と打継ぎが発生する場合の工場シーリング材を示す。
6. 材料引張強度の低いものは、50％モジュラスが材料引張強度の 1/2 以下のものを使用する。
なお、被着体がＡＬＣパネルの場合は、50％モジュラスが 0.2N/mm2 以下とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

51

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

3.7.3 目地寸法
(1) シーリング材の目地寸法は、特記による。特記がなければ、次による。
(ｱ) コンクリートの打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地は、幅 20mm 以上、深さ 10mm 以上とする。
(ｲ) ガラス回りの目地は、5.13.3［ガラス溝の寸法，形状等］による場合を除き，幅・深さとも５mm 以上とする。
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外の目地は、幅・深さとも 10mm 以上とする。
(2) 目地等の形状は、凹凸、広狭等のないものとする。
3.7.4 シーリング充填工法(1) 一般事項(ｱ) 降雨、多湿等により結露のおそれがある場合は、作業を中止する。
(ｲ) プライマーの塗布及び充填時に被着体が、５℃以下又は 50℃以上になるおそれのある場合、作業を中止する。ただし、仮囲い、シート覆い等による保温又は遮熱を行うなどの必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
(ｳ) 充填は、原則として、吹付け等の仕上げ前に行う。仕上げ後に充填する場合には、目地周囲を養生し、はみ出さないように行う。
(2) 下地処理は、次による。
(ｱ) 下地が十分乾燥した後、油分、じんあい、モルタル、塗料等の付着物及び金属部の錆を除去して清掃する。清掃は、素地や仕上材の材種に応じて研磨剤入りナイロン不織布掛け、サンドペーパー掛け、ケレン等を行う。
(ｲ) 目地深さがシーリング材の寸法より深い場合は、バックアップ材を装着し、所定の深さが得られるようにする。
(ｳ) 目地深さが所定の寸法の場合は、目地底にボンドブレーカーを用いて二面接着とする。ただし、動きの小さい打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地、建具枠回り等の場合は、三面接着とすることができる。
(3) プライマー塗りは、下地処理後、被着体に適したものを塗残しのないよう均一に塗布する。
(4) 充填は、次による。
(ｱ) 充填は、プライマー塗布後、シーリング材の製造所の指定する時間内に行う。
(ｲ) プライマー塗布後、ごみ、ほこり等が付着した場合又は当日充填ができない場合は、再清
掃し、プライマーを再塗布する。
(ｳ) ２成分形シーリング材は、製造所の指定する配合により練り混ぜて、可使時間内に使用する。また、練り混ぜたシーリング材は、１組の作業班が１日に行った施工箇所を１ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を整理して監督職員に提出する。
(ｴ) 充填用のガンのノズルは、目地幅に適したものを使用し、隅々まで行きわたるように加圧しながら充填する。
．．
(ｵ) 充填後は、へらで押さえ、下地と密着させて表面を平滑に仕上げる。
・ ・(ｶ) 目地縁には、必要に応じて、マスキングテープを張り、へら押え後、直ちに取り除く。
(ｷ) 目地への打始めは、原則として、目地の交差部又は角部から行い、隙間、打残し、気泡等が入らないよう目地の隅々まで充填する。
なお、打継ぎ箇所は、目地の交差部及び角部を避けて、そぎ継ぎとする。
(ｸ) 充填箇所以外の部分に付着したシーリング材は、直ちに取り除く。ただし、シリコーン系
シーリング材は、硬化後に取り除く。
(5) じんあいの付着、汚損等のおそれのある場合は、必要に応じて、養生を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

52

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(6) 外部シーリングの施工後の確認は、次による。
(ｱ) 目地に対して正しく充填されていることを目視で確認する。
(ｲ) シーリング材の硬化及び接着状態を指触等で確認する。
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)の結果、不具合があった場合は、監督職員と協議を行う。
3.7.5 シーリング再充填工法(1) 既存シーリング材の除去は、目地被着体に沿ってカッター等で切込みを入れ、可能な限り除去し、バフ掛け、サンダー掛け又は清掃用溶剤により清掃を行う。
(2) 目地部に既存シーリング材の油分が残っている場合は、事前に接着性の試験を行う。試験方法は、3.7.8(2)による。
なお、目地部の軽微な欠損部は、ポリマーセメントモルタル等で補修する。
(3) シーリング材の充填は、3.7.4 による。
3.7.6 拡幅シーリング再充填工法(1) 目地の拡幅については、所定の目地形状になるようダイヤモンドカッター等を用いて行う。
(2) 目地部に既存シーリング材の油分が残っている場合は、事前に接着性の試験を行う。試験方法は、3.7.8 (2) による。
(3) シーリング材の充填は、3.7.4 による。
3.7.7 ブリッジ工法(1) シーリング材の被着面は、事前に接着性の試験を行う。試験方法は、3.7.8(2)による。
(2) ボンドブレーカー張り及びエッジング材張りは次による。
(ｱ) ボンドブレーカー張りは、ボンドブレーカーを既存シーリング材が完全に隠れるよう通り
よく張り付ける。
(ｲ) エッジング材張りは、拡幅する目地の深さに見合った厚さのエッジング材で、適切な接着幅を確保して通りよく張り付ける。また、エッジング材のうえにマスキングテープを張り、．．
へら押えの後、マスキングテープを直ちに取り除く。
(3) シーリング材の充填は、3.7.4 による。ただし、3.7.4(2)の(ｲ)及び(ｳ)は除く。
なお、シーリング材の硬化後、エッジング材を取り除く。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

53

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

3.7.8 シーリング材の試験(1) 外部に面するシーリング材は、施工に先立ち、接着性試験を行う。ただし、同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は、監督職員の承諾を受けて、試験を省略することができる。
(2) 接着性試験は簡易接着性試験又は引張接着性試験とし、適用は特記による。
特記がなければ、
簡易接着性試験とする。ただし、(ｱ)又は(ｲ)によることが困難となる場合は、監督職員と協議する。
(ｱ) 簡易接着性試験は、次による。
(a) 被着体は、実際の部材又は化粧見本とする。
(b) 図 3.7.1 により、セロハンテープを張り、プライマーを塗布する。
(c) 角形バックアップ材を取り付け、セロハンテープ面とプライマー塗布面にシーリング材
をシールし、シーリング材が弾性を発現するまで硬化させる。
(d) 硬化後、図 3.7.1 のように、シーリング材を 180°回転させ、手で引っ張る。
(e) シーリング材が凝集破壊又は薄層凝集破壊した場合に、接着性を合格とする。

図 3.7.1 簡易接着性試験(ｲ) 引張接着性試験は、次による。
JIS A 1439 (建築用シーリング材の試験方法) に基づく引張接着性試験とし、被着体は、使用する材料と同様に製作されたものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

54

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

８節 とい
3.8.1 一般事項
この節は、雨水を排水するといの改修に適用する。
3.8.2 材料
(1) といその他は、表 3.8.1 により、材種等は、特記による。
表 3.8.1 といその他
材 種

規格番号 (規格名称)

材質その他

配 管 用 鋼 管

JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管)

白管

排 水 管 継 手

JPF DF 001（排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手）(注)1

溶融亜鉛めっき

硬質ポリ塩化
ビ ニ ル 管JIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管)

VP (管の種類)
屋内には使用しない。

硬質ポリ塩化
ビニル管継手JIS K 6739 (排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手)

─

ルーフドレンJCW 301(ルーフドレン)(注)2

─

硬 質 塩 化
ビニル雨どいJIS A 5706 (硬質塩化ビニル雨どい)

接着剤は、といの製造所の指定する製品による。

JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)屋根用とし、塗膜の種類（耐久性）は
22 とする。

JIS G 3318 (塗装溶融亜鉛－５％アルミニ
ウム合金めっき鋼板及び鋼帯)

屋根用とし、塗膜の種類（耐久性）は
22 とする。

JIS G 3322 (塗装溶融 55％アルミニウム－
亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)

屋根用とし、塗膜の種類（耐久性）は
22 とする。

JIS K 6744 (ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯)

Ａ種、被覆原板は SG の両面被覆品とする。

表面処理鋼板

耐酸被覆鋼板は、特記による。

─ス テ ン レ ス
鋼板

JIS G 3320 (塗装ステンレス鋼板及び鋼帯)又は JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板
及び鋼帯)と い 緊 結 用
銅
線

─

─

径 1.2mm(注) 1. JPF DF 001 は、日本金属継手協会規格である。
2. JCW 301 は、日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格である。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

55

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(2) とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔は、特記による。特記がなければ、
表 3.8.2 により、溶融亜鉛めっきを行ったものとする。ただし、多雪地域の場合、軒どいの取付間隔は、0.5m 以下とし、適用は特記による。
表 3.8.2 とい受金物及び取付け間隔
といの材種

といの種類

配 管 用 鋼 管及び硬質ポリ塩化
ビ ニ ル 管

たてどい
及び
横走り管

表面処理鋼板及び
硬 質 塩 化
ビニル雨どい

たてどい
及び
横走り管
軒どい

とい径
(mm)

とい受金物
(mm)

100 以下取付け間隔

市販品

100 を超えるもの

25×4.5 以上

100 以下市販品

100 を超えるもの(注)1

25×4.5 以上

120 以下市販品

120 を超えるもの (注)1

25×4.5 以上２ｍ程度。ただし、屋内の鋼管たてどいの場合で、階高が 4.5ｍ以下の場合は、スラブごとに受け、階高が 4.5ｍを超える場合は、中間を 4ｍ以下の間隔で受ける。
1.2ｍ以下1.0ｍ以下(注) 1. 表面処理鋼板のみ適用する。
2. 足金物は、市販品とする。

(3) 防露に用いる材料は、表 3.8.3 による。ただし、防露材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
表 3.8.3 防露材
構成材料

保

材料
規格

一般の部分

防火区画等の貫通部分

JIS A 9511
(発泡プラスチック保温材)
EPS-C-3

JIS A 9504
(人造鉱物繊維保温材)
ロックウール保温筒

温筒

とい径 100mm 未満：20mm

とい径 150mm 以下 ：20mm

とい径 150 ㎜以下：25mm

厚さ

外 装 材

とい径 150mm を超えるもの ：40mm

とい径 150mm を超えるもの ：40mm

粘着テープ

亜鉛めっき鉄線

3.8.3 工法
(1) 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法は、特記による。
(2) 鋼管製といの工法は、次による。
(ｱ) 継手は、排水管継手とする。ただし、やむを得ない場合は、径が 80mm を超える管は、溶接継手とすることができる。
なお、溶接は８章 15 節［溶接接合］に準じて行う。また、管の接続後のねじ切り部及び溶接の箇所には、表 7.3.2［亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別］のＢ種の錆止め塗料を塗り付ける。
(ｲ) 防火区画を貫通する場合は、とい周囲の隙間にモルタル又はロックウール保温材を充填する。
(ｳ) 防火区画以外の貫通部で、遮音性、気密性等に支障のある貫通部は、とい周囲の隙間にモルタルを充填する。
(ｴ) 下がり止めは、厚さ６mm 程度の金物２個を上下端のとい受金物及び中間１本おきのとい受
国土交通省大臣官房官庁営繕部

56

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

金物ごとに、屋内で各階にスラブがある場合は、スラブごとに取り付ける。
(3) 鋼管製といの防露巻工法
鋼管製といの防露巻きは、特記による。特記がなければ、表 3.8.4 により、施工箇所に応じて行う。
表 3.8.4 鋼管製といの防露巻きといの施工箇所

施

工

順

序

一般の屋内露出部

保温筒取付け、粘着テープ張り (全ての継目) 、合成樹脂製カバー (注)天井内、壁内、パイプシャフト内

保温筒取付け、粘着テープ張り (全ての継目) 、ビニルテープ巻き

浴室、厨房等の湿気の多い箇所

保温筒取付け、粘着テープ張り (全ての継目) 、アスファルトルーフィン
グ巻きのうえ鉄線押え、ステンレス鋼板 (SUS304、厚さ 0.2mm) 巻き(注) 合成樹脂製カバーは、 JIS A 1322 (建築用薄物材料の難燃性試験方法) に基づく防炎２級に合格したものとし、板厚は 0.3ｍｍ以上とする。

(4) といの床貫通部が屋内の見え掛かりとなる場合は、ステンレス鋼板厚さ 0.2mm の幅木を設け、天井取合い部には回り縁を設ける。
(5) とい受け金物の工法は、次による。
(ｱ) たてどい受金物の形式は、原則として、輪鉄を丁番造りとし、足金物に輪鉄を小ボルト２
本締めとする。
(ｲ) たてどい受金物の取付けは、特記による。
(6) 硬質ポリ塩化ビニル管製といの工法は、次による。
(ｱ) 継手は、冷間接合とし、接着剤を用いて固定する。
(ｲ) 下がり止めは、といの製造所の仕様により固定する。
(7) 硬質塩化ビニル雨どいの取付け工法は、といの製造所の仕様による。
(8) ルーフドレンの工法は、次による。
ルーフドレンの取付けは、特記による。特記がなければ、水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する。
なお、モルタルの調合は、容積比でセメント１：砂３とする。
(9) 横走り管が長い場合、曲がりが多い場合等の管が詰まりやすい箇所は、掃除口を設ける。
９節 アルミニウム製笠木
3.9.1 一般事項
この節は、建物の屋上パラペット等の改修に使用するオープン形式(押出形及び板材折曲げ形）
及びシール形式(板材折曲げ形) のアルミニウム製笠木に適用する。
3.9.2 材料
(1) 笠木本体の押出形材は、JIS H 4100 (アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材) に基
づく A6063S (普通級) とする。
(2) アルミニウム板は、JIS H 4000 (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

57

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) アルミニウム製笠木の主な構成部材による種類は、表 3.9.1 により、部材の種類は特記による。
なお、板材折曲げ形の場合、笠木本体幅及び板厚は、特記による。特記がなければ、板厚は2.0mm とする。
表 3.9.1 部材の種類
オープン形式種類
押出 250 形

部材

笠木本体

押出 300 形

シール形式
押出 350 形

製品幅
(㎜)

最小呼称
肉厚
(㎜)

製品幅
(㎜)

最小呼称
肉厚
(㎜)

製品幅
(㎜)

最小呼称
肉厚
(㎜)

240
又は
250

1.6

300

1.8

350

2.0

板材折曲げ形

板材折曲げ形

特記による。

特記による。

固定金具
ジョイント金具

付属部品(注) 付属部品の材料及びコーナー部・突当り部等の役物は、笠木本体の製造所の仕様による。

(4) 表面処理は、次による。
(ｱ) 笠木本体の材料の表面処理は、表 5.2.2［表面処理の種別］により、種別は特記による。
(ｲ) 付属部品の表面処理は、笠木本体の製造所の仕様による。
3.9.3 工法
(1) 既存の笠木等の撤去及び新規アルミニウム製笠木の下地の補修の工法は、特記による。
なお、既存笠木等を撤去した後、下地となる構造体の寸法及び形状により 3.9.2(3)によることが困難な場合は、監督職員と協議する。
(2) 笠木の取付方法は、次による。ただし、板材折曲げ形の取付方法は、特記による。
(ｱ) 笠木の固定金具は、次による。
(a) 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応した工法は、特記による。
(b) 固定金具の固定は、あと施工アンカーとし、(a)に基づき、堅固に取り付ける。
(c) コンクリート下地モルタル塗りの上に取り付ける場合は、コンクリート部分へのアンカ
ー長さを確保する。

．．．．
．．．．
(ｲ) 笠木本体と固定金具との取付けは、はめあい方式によるはめあい、ボルトねじ締付け金具
等による。

．．．．
．．．
(ｳ) 笠木と笠木との継手部 (ジョイント部) は、ジョイント金具のはめあい方式によりはめあ．
い、取付けを行う。
(ｴ) コーナー部は、留め加工とし、溶接又は裏板補強を行ったうえで止水処理を施した部材を用いる。
(ｵ) (ｴ)以外のコーナー部、突当り部等の工法は、笠木本体の製造所の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

58

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

４章 外壁改修工事
１節 共通事項
4.1.1 一般事項
この章は、コンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁、タイル張り仕上げ外壁
及び塗り仕上げ外壁のひび割れ部、欠損部及び浮き部の補修並びに仕上げの改修を行う工事に適用する。また、１章[各章共通事項]と併せて適用する。
4.1.2 基本要求品質(1) 外壁改修工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 外壁の仕上り面は、所定の形状及び寸法を有し、所要の状態であること。
(3) タイル及び左官工事で塗り付けた材料には、有害な浮きがないこと。
(4) 塗膜は、耐久性、耐火性等に対する有害な欠陥がないこと。
4.1.3 施工一般
(1) 施工途中に降雨及び降雪にさらされないようにする。
(2) 仕上げ面の汚れや急激な乾燥を防止するために、必要に応じて、シート掛け、水湿し等を行う。
(3) 気温が５℃以下の場合は、施工を行わない。ただし、やむを得ず施工する場合は、板覆い、シート掛け等で覆うほか、ヒーター等で採暖する。
(4) 近接する他の部材や建物を汚損しないように、ビニル張り、板囲い、シート掛け等の適切な養生を行う。
(5) 施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。
4.1.4 外壁改修工法の種類(1) コンクリート打放し仕上げ外壁は、次による。
(ｱ) ひび割れ部改修工法は、次により、種類は特記による。
(a) 樹脂注入工法(b) Ｕカットシール材充填工法(c) シール工法(ｲ) 欠損部改修工法の種類は、特記による。
(2) モルタル塗り仕上げ外壁は、次による。
(ｱ) ひび割れ部改修工法は、次により、種類は特記による。
(a) 樹脂注入工法(b) Ｕカットシール材充填工法(c) シール工法(ｲ) 欠損部改修工法は、次により、種類は特記による。
(a) 充填工法(b) モルタル塗替え工法(ｳ) 浮き部改修工法は、次により、種類は特記による。
(a) アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(b) アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(c) アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法(d) 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(e) 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(f) 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法
国土交通省大臣官房官庁営繕部

59

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(g) 充填工法(h) モルタル塗替え工法(3) タイル張り仕上げ外壁は、次による。
(ｱ) ひび割れ部改修工法は、次により、種類は特記による。
(a) 樹脂注入工法(b) Ｕカットシール材充填工法(ｲ) 欠損部改修工法は、次により、種類は特記による。
(a) タイル部分張替え工法(b) タイル張替え工法(ｳ) 浮き部改修工法は、次により、種類は特記による。
(a) アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(b) アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(c) アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法(d) 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(e) 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(f) 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法(g) 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法(h) タイル部分張替え工法(i) タイル張替え工法(ｴ) 目地改修工法は、次により、種類は特記による。
(a) 目地ひび割れ部改修工法(b) 伸縮調整目地改修工法
4.1.5 外壁改修塗り仕上げの種類
改修後の新規仕上げは、次により、種類は特記による。
(ｱ) 薄付け仕上塗材塗り(ｲ) 厚付け仕上塗材塗り(ｳ) 複層仕上塗材塗り(ｴ) 可とう形改修用仕上塗材塗り(ｵ) 各種塗料塗り(ｶ) マスチック塗材塗り(ｷ) 外壁用塗膜防水材塗り
4.1.6 有害物質を含む材料の処理
改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合は、監督職員と協議する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

60

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

２節 材料
4.2.1 一般事項
この節は、外壁改修工事に使用する材料に適用する。
4.2.2 工法別使用材料(1) 樹脂注入工法に使用するエポキシ樹脂は、JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂) に基づく低粘度形又は中粘度形とし、適用は特記による。
なお、仮止めシール材等は、エポキシ樹脂の製造所の指定する製品とし、既存及び新規塗膜に支障のないものとする。
(2) Ｕカットシール材充填工法用材料は、次により、種類は特記による。
なお、プライマーは、シール材の製造所の指定する製品とし、被着体に適したものとする。
(ｱ) シーリング材は、3.7.2［材料］により、種類は特記による。特記がなければ、１成分形又は２成分形ポリウレタン系シーリング材とする。
(ｲ) 可とう性エポキシ樹脂は、JIS A 6024 による。
(ｳ) ポリマーセメントモルタルは、実績等の資料を監督職員に提出する。
(3) シール工法用材料は、次により、種類は特記による。
(ｱ) パテ状エポキシ樹脂は、JIS A 6024 による。
(ｲ) 可とう性エポキシ樹脂は、(2)(ｲ)による。
(4) 充填工法用材料は、次により、種類は特記による。
なお、プライマー、防錆材は、充填材の製造所の指定する製品とし、被着体に適したものとする。
(ｱ) エポキシ樹脂モルタルは、JIS A 6024 による。
(ｲ) ポリマーセメントモルタルは、(2)(ｳ)による。
(5) アンカーピンニング注入工法用材料(ｱ) エポキシ樹脂(a) 注入用エポキシ樹脂は、JIS A 6024 による。
(b) アンカーピン固定用エポキシ樹脂は、JIS A 6024 に基づき、種類は硬質形、粘性による区分は高粘度形とする。
(c) パテ状エポキシ樹脂は、JIS A 6024 に基づく製品又はアンカーピン固定用エポキシ樹脂の製造所の指定する製品とする。
(ｲ) ポリマーセメントスラリーは、特記による。
なお、ポリマーセメントスラリーは、実績等の資料を監督職員に提出する。
(ｳ) アンカーピンの材質等は、特記による。特記がなければ、ステンレス鋼 (SUS304) とし、
呼び径４mm の丸棒で全ネジ切り加工したものとする。
(6) 注入口付アンカーピンニング注入工法用材料(ｱ) 注入用エポキシ樹脂は、(5)(ｱ)(a)による。
(ｲ) ポリマーセメントスラリーは、(5)(ｲ)による。
(ｳ) 注入口付アンカーピンの材質等は、特記による。特記がなければ、ステンレス鋼 (SUS304)とし、呼び径は外径６mm 程度とする。
(7) モルタル塗替え工法用材料(ｱ) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。
(a) 現場調合材料① セメントは、8.2.5［コンクリートの材料及び調合］(1)による。
② 白色セメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。
③ 細骨材
国土交通省大臣官房官庁営繕部

61

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。粒度は、
表 4.2.1 により、細粗粒が適切に混合したものとする。
表 4.2.1 砂の粒度
粒度 (質量百分率)

適 用 箇 所 等

5mm ふるい通過分 100％0.15mm ふるい通過分 10％以下

下塗り、むら直し、中塗り、ラス付け用

2.5 mm ふるい通過分 100％0.15mm ふるい通過分 10％以下

上塗り(b) 既調合材料は、特記による。
(ｲ) 水は、水道水を使用する。ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。
(ｳ) 混和材料は、次により、モルタル性能に著しい悪影響を与えないものとする。
(a) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
(b) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和
用ポリマーディスパージョンとする。
(c) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。
(ｴ) 吸水調整材の品質は、表 4.2.2 による。
表 4.2.2 吸水調整材の品質
項目

品質

外観

粗粒子、異物、凝固物等がないこと。

全固形分

表示値±1.0％以内

吸水性

30 分間で 1g 以下

標準状態
熱冷繰返し抵抗性
凍結融解抵抗性

著しいひび割れ及びはく離がなく、接着強度が 1.0N/mm2 以上で、界面破断が50％以下であること。

試験方法

日本建築仕上学会規格
M－101 (セメントモル
タル塗り用吸水調整材の品質基準) による。

熱アルカリ溶液抵抗性(ｵ)下地調整塗材は JIS A 6916 (建築用下地調整塗材) による。
(ｶ) 既製目地材の適用及び形状は、特記による。
(8) タイル張替え工法及びタイル部分張替え工法用材料(ｱ) タイル張替え工法及びタイル部分張替え工法用接着剤は、次により、種類は特記による。
(a) ポリマーセメントモルタルは、(2)(ｳ)による。
(b) 外装タイル接着剤張りの接着剤は、JIS A 5557 (外装タイル張り用有機系接着剤) に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系とする。ただし、目地詰めを行わない場合の耐候性及び耐汚染性は、次の①及び②に適合すること。
① 耐候性は、モルタル板の上に接着剤を１㎜厚で塗り付け、JIS A 1415 (高分子系建築
材料の実験室光源による暴露試験方法) に基づくオープンフレームカーボンアークラ
ンプを用いる試験装置で試験を行い、100 時間経過時点、500 時間経過時点及び 1,000
時間経過時点における初期と比較した色差がいずれも 6 未満で、かつ、表面のはく離、
国土交通省大臣官房官庁営繕部

62

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

ふくれがないこと。
② 耐汚染性は、３箇月の暴露試験において、タイルに接着剤による汚染がないこと。
(ｲ) タイルの品質は、JIS A 5209 (セラミックタイル) に基づくほか、タイルの形状、寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、標準色・特注色の別等は、特記による。
なお、モザイクタイルは、タイルの製造所の標準品とする。
(ｳ) 役物の適用は、特記による。
なお、窓まぐさ・窓台部分に使用する役物タイルの形状は水切りのよいものとする。
・ ・ ・(ｴ) 小口タイル以上の大きさのタイルを、まぐさ又はひさし先端下部に用いる場合、形をＬ形とし、外装タイルセメントモルタル張りで湿式成形法のタイルの場合、引金物用の穴をあけたものとする。
(ｵ) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。
(ｶ) 外装タイルセメントモルタル張りの引金物は、なましステンレス鋼線 (SUS304) の径0.6mm 以上とし、働き長さ 200mm 程度のものとする。
なお、乾式成形法によるタイルの場合は、(ｴ)の穴あけに代えて引金物をエポキシ樹脂により接着する。
(ｷ) 張付け用材料(a) タイル張替え工法の張付けモルタルの材料は、(7)の(ｱ)及び(ｲ)による。ただし、細骨材の大きさは、表 4.2.3 とする。
表 4.2.3 細骨材の大きさ (単位：mm)
使 用 箇 所
一

般

合

2.5

ユニットタイルの場合

1.2

化

0.6

粧

の

場

細骨材の最大粒径(㎜)目

地(b) 張付けモルタルの保水剤は、(7)(ｳ)(a)による。
(c) 張付けモルタルのセメント混和用ポリマーディスパージョンは、(7)(ｳ)(b)による。
(d) 既調合モルタルは、特記による。
(e) 吸水調整材は、表 4.2.2 による。
(9) 目地改修工法用材料(ｱ) 既調合目地材の場合は、実績等の資料を監督職員に提出する。
(ｲ) シーリング材等は、3.7.2［材料］及び 4.5.8(7)(ｲ)による。
(10) 塗り仕上げ用材料(ｱ) 仕上塗材(a) 仕上塗材は、JIS A 6909 (建築用仕上塗材) による。
なお、仕上塗材の製造所において指定された色、つや等に調合し、有効期間を経過したものは使用しない。また、下塗材、主材及び上塗材は、同一製造所の製品とする(b) 仕上塗材は、表 4.2.4 により、種類 (呼び名) 、仕上げの形状及び工法は特記による。
(c) 複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の耐候性は、特記による。特記がなければ、耐候形３種とする。
(d) 複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材は、表 4.2.5 により、種類は特記による。
・

・

・

・

特記がなければ、水系アクリルのつやありとする。
(e) 増塗材は、主材基層塗りに用いる材料とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

63

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(f) 設計図書に定められた防火材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
(ｲ) 外壁用塗膜防水材(a) 外壁用塗膜防水材は、JIS A 6021 (建築用塗膜防水材)に基づく外壁用アクリルゴム系とし、外壁用仕上塗料は、外壁用塗膜防水材の製造所において指定された色、つや等に調合し、有効期間を経過したものは使用しない。
なお、プライマー、下地挙動緩衝材、防水材、模様材及び外壁用仕上塗料は、同一製造所の製品とする。
(b) 外壁用塗膜防水材の仕上げの形状及び工法は、表 4.2.6 により、適用は特記による。
(c) 増塗材は、防水材塗りに用いる材料とする。
(d) 外壁用仕上塗料の耐候性は、特記による。特記がなければ、JIS A 6909 の耐候形 1 種の品質基準に適合するものとする。
(ｳ) 下地調整塗材は、JIS A 6916 (建築用下地調整塗材) による。
(ｴ) 水は(7)(ｲ)による。
(ｵ) ポリマーセメントモルタルは、(2)(ｳ)による。
(ｶ) 塗膜はく離剤は、実績等の資料を監督職員に提出する。
(ｷ) (ｱ)から(ｶ)まで以外の材料は、仕上塗材及び外壁用塗膜防水材の製造所の指定する製品とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

64

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

表 4.2.4 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法 (その１)
種

類

呼 び 名

外装薄塗材Ｓｉ

可とう形外装薄塗材
Ｓｉ

外装薄塗材Ｅ
薄付け
仕上塗材

工法 (注)5

仕上げの形状

防水形外装薄塗材Ｅ

外装薄塗材Ｓ

外装厚塗材Ｃ

厚付け
仕上塗材

外装厚塗材Ｓｉ
外装厚塗材Ｅ

塗り回数(注)1

0.1 以上1.0 以上

1
2

砂壁状
ゆず肌状

吹 付 け

下塗材
主 材

ゆず肌状
さざ波状

ローラー

下塗材 (注)1
主 材

0.1 以上0.6 以上1
1～2 (注)4

砂壁状
ゆず肌状

吹 付 け

下塗材
主 材

0.1 以上1.2 以上

1
2

ゆず肌状
さざ波状

ローラー

下塗材
主 材

0.1 以上1.2 以上1
1～2 (注)4

砂壁状
ゆず肌状

吹 付 け

下塗材 (注)1
主 材

0.1 以上1.0 以上

1
2

平たん状
凹凸状

こて

ゆず肌状
さざ波状

ローラー

下塗材 (注)1
主 材

0.1 以上0.6 以上1
1～2 (注)4

吹 付 け

下塗材 (注)1
主 材

0.1 以上1.5 以上1
2

こて

下塗材 (注)1
主 材

0.1 以上0.9 以上1
1～2 (注)4

下塗材
主 材

0.1 以上1.2 以上

1
2

下塗材
主 材

0.1 以上1.2 以上1
1～2 (注)4

下塗材
増塗材(注)8
主材基層
主材模様

0.1 以上0.7 以上1.0 以上0.4 以上1
1
1～2 (注)41

着色骨材砂壁状

可とう形外装薄塗材Ｅ

所要量 (㎏/㎡) (注)6

砂壁状
ゆず肌状

吹 付 け

平たん状
凹凸状

こて

ゆず肌状
さざ波状

ローラー

ゆず肌状
さざ波状

ローラー

凹凸状

吹 付 け

砂壁状

吹 付 け

下塗材
主 材

0.1 以上1.0 以上

1
1

吹放し
凸部処理

吹 付 け

下塗材
主材基層
主材模様
上塗材 (注)3

0.1 以上3.0 以上2.0 以上0.3 以上

1
1
1
2

平たん状
凹凸状
ひき起し
掻き落とし

こて

下塗材 (注)1
主 材
上塗材 (注)3

0.1 以上5.0 以上0.3 以上

吹放し
凸部処理

吹 付 け

下塗材
主材基層
主材模様
上塗材 (注)2

0.1 以上1.5 以上1.5 以上0.3 以上

平たん状
凹凸状
ひき起し

こて
ローラー

下塗材
主 材
上塗材 (注)2

0.1 以上3.0 以上0.3 以上1
1～2 (注)4
2
1
1
1
2
1
1～2 (注)42

国土交通省大臣官房官庁営繕部

65

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

表 4.2.4 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法 (その２)
種 類

呼 び 名

複層塗材ＣＥ
複層塗材Ｓｉ
複層塗材Ｅ
複層塗材ＲＥ

複層
仕上塗材
(注)7

工法 (注)5

仕上げの形状所要量 (㎏/㎡) (注)6

吹 付 け

下塗材
主材基層
主材模様
上塗材

0.1 以上0.7 以上0.8 以上0.25 以上

ローラー

下塗材
主 材
上塗材

0.1 以上1.0 以上0.25 以上

1
1～2 (注)4
2

凸部処理
凹凸状

吹 付 け

下塗材
主材基層
主材模様
上塗材

0.1 以上1.0 以上0.5 以上0.25 以上

1
1～2 (注)4
1
2

ゆず肌状

ローラー

下塗材
主 材
上塗材

0.1 以上1.0 以上0.25 以上

1
1～2 (注)4
2

凸部処理
凹凸状

吹 付 け

ゆず肌状

ローラー

下塗材
増塗材注)8
主材基層
主材模様
上塗材

0.1 以上0.9 以上1.7 以上0.9 以上0.25 以上

1
1
2
1
2

平たん状

ローラー

主 材
上塗材

0.3 以上0.25 以上

1
2

さざ波状

ローラー

ゆず肌状

吹 付 け

主 材
上塗材

0.8 以上0.25 以上

1
2

凸部処理
凹凸状

ゆず肌状

可とう形複層塗材ＣＥ

防水形複層塗材ＣＥ
防水形複層塗材Ｅ
防水形複層塗材ＲＥ

可とう形
改修用
仕上塗材

可とう形改修塗材Ｅ
可とう形改修塗材ＲＥ
可とう形改修塗材ＣＥ(注) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

塗り回数
1
1
1
2

下塗材を省略する場合又は専用の下地調整材を用いる場合は、仕上塗材の製造所の指定による。
上塗材の適用は特記による。
セメントスタッコ以外の塗材の場合は、特記による。
塗り回数は、仕上塗材の製造所の指定による。
．．
工法欄の吹付け、ローラー塗り及びこて塗りは、主材の塗付けに適用する。
所要量は、被仕上塗材仕上げ面単位面積当たりの仕上塗材 (希釈する前) の使用質量とする。
なお、表の所要量は、2 回塗りの場合、2 回分の使用質量を示す。
複層仕上塗材の上塗りがメタリックの場合の所要量及び塗り回数は、4.6.5(7)(ｴ)(a)による。
増塗りは、4.6.5(3)(ｳ)による。

表 4.2.5 複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材の種類
樹脂
外
観

アクリル系

シリ
カ系

ポリウレタン系

アクリルシリコン系

ふっ素系

触媒

つや
あり

つや
なし

メタリ
ック

つや
なし

つや
あり

つや
なし

メタリ
ック

つや
あり

つや
なし

メタリ
ック

つや
あり

つや
なし

メタリ
ック

溶剤系

○

○

○

─

○

○

○

○

○

○

○

○

○

弱溶剤系

○

○

─

─

○

○

─

〇

〇

─

〇

〇

─

水 系

○

○

─

○

○

○

─

○

○

─

○

○

─

凡 例 ○印：選択可能、― 印：選択不可(注) つやなし及びメタリックは、可とう形複層塗材、防水形複層塗材及び可とう形改修塗材には適用しない。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

66

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

表 4.2.6 外壁用塗膜防水材の仕上げの形状及び工法
種 類

工法 (注)1

仕上げの形状所要量 (㎏/㎡) (注)2
プライマー
下地挙動緩衝材

凹凸状

吹 付 け

凸部処理

増塗材

(注)5

アクリルゴム系塗膜防水材
模様材

外壁用

(注)6

(注)7 (注)8

外壁用仕上塗料

塗膜防水材

(注)4

(注)9

プライマー
下地挙動緩衝材

ゆず肌状

ローラー

さざ波状

増塗材

(注)4

(注)5

アクリルゴム系塗膜防水材(注)6

外壁用仕上塗料 (注)9塗り回数(注)3
0.1 以上1

0.5 以上1

0.5～1.01

1.7 以上1

0.3 以上10.25 以上

2

0.1 以上1

0.5 以上1

0.5～1.01

2.0 以上0.25 以上

2～3 (注)10
2(注)1. 工法欄の吹付け及びローラーは、防水材及び模様材の塗付けに適用する。
2. 所要量は、単位面積当たりの各材料(希釈する前)の使用質量とする。
なお、表の所要量は、2 回塗りの場合、2 回分の使用質量を示す。
3. 塗り回数は、外壁用塗膜防水材の製造所の指定による。
4. 下地挙動緩衝材の適用は特記による。ただし、ひび割れ幅は、0.2mm 以上 2.0mm 未満とする。
5. 増塗りは、4.8.5 (4)による。
6. アクリルゴム系塗膜防水材の所要量は固形分が 75%である材料の場合を示しており、固形分がこれ以外の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように所要量を換算する。
7. 模様材の種類と所要量は特記による。
8. 仕上げを砂壁状、じゅらく状等とする場合の模様材の種類と所要量は特記による。
なお、この場合は、外壁用仕上塗料を省略する。
9. 外壁用仕上塗料の種類と所要量は特記による。
10. 仕上げの形状に応じ、適切なローラーを用いる。

３節 コンクリート打放し仕上げ外壁の改修
4.3.1 一般事項
この節は、コンクリート打放し仕上げ外壁の改修に適用する。
4.3.2 ひび割れ部改修共通事項
外壁ひび割れ部から漏水している場合又はひび割れ部から錆汁がでている場合は、事前に監督職員と協議を行う。
4.3.3 欠損部改修共通事項(1) 欠損部周辺のぜい弱部分は、ハンマー等で軽い打撃を与えて除去し、欠損部の状況を目視によって確認する。
(2) 下地部分は、ワイヤーブラシ等でケレンし、汚れ、ほこり、油等の除去・清掃を行う。また、
部分的に露出している鉄筋、アンカー金物等がある場合、監督職員と協議し、健全部が露出す・・・るまでコンクリートをはつり、ワイヤーブラシ等でケレンを行い錆を除去し、鉄筋コンクリー
ト用防錆剤等を塗り付け、防錆処理を行う。
(3) 損傷が著しい部分の下地処理、補強等は、監督職員と協議する。
4.3.4 樹脂注入工法(1) エポキシ樹脂注入の施工に当たり、使用した注入量を測定し、監督職員に報告し、必要に応じて、協議を行う。
(2) 注入工法は、次により、種類は特記による。特記がなければ、自動式低圧エポキシ樹脂注入工法とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

67

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｱ) 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法(ｲ) 手動式エポキシ樹脂注入工法(ｳ) 機械式エポキシ樹脂注入工法(3) 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法は、次による。
(ｱ) ひび割れに沿って幅 50mm 程度の汚れを除去し、清掃する。
(ｲ) 注入間隔は、特記による。特記がなければ、200～300mm 間隔とする。
(ｳ) 注入器具又は台座をひび割れが中心にくるようにして、仮止めシール材等で取り付ける。
(ｴ) 仮止めシール材は、シール材の製造所の仕様により、２成分形の場合は、主剤と硬化剤を正確に計量し、均一になるまで混練りする。
(ｵ) ひび割れ部に沿って仮止めシール材をパテへら等で幅 30mm、厚さ２mm 程度にシールする。
なお、裏面に注入材料が漏れるおそれのある場合は、監督職員と協議し、裏面に仮止めシール材を行うか、又は、裏面から流出しない粘度の注入材を使用する。
(ｶ) エポキシ樹脂の注入量は、特記による。
(ｷ) エポキシ樹脂注入材料は、エポキシ樹脂注入材の製造所の仕様により、主剤と硬化剤を正確に計量し、均一になるまで混練りする。
(ｸ) 混練りしたエポキシ樹脂を注入器具に入れ、ゴム、バネ、空気圧等により、注入圧を 0.4N/mm2
以下として注入する。
(ｹ) 注入時は、台座やシール部からの漏れをチェックし、注入器具内のエポキシ樹脂の減量状態を確認して、足りない場合は補充する。
なお、注入完了後は、注入器具を取り付けたまま硬化養生をする。
(ｺ)エポキシ樹脂注入材の硬化を見計らい、
仮止めシール材及び注入器具を適切な方法で撤去し、清掃を行う。
(4) 手動式エポキシ樹脂注入工法は、次による。
(ｱ) 注入口間隔は、特記による。注入位置をスケール等で測定し、チョーク等で位置のマーキングを行う。
(ｲ) ひび割れ部に座金付き注入パイプを取り付ける。注入口を穿孔して注入パイプを取り付ける場合は、穿孔内の切粉を圧搾空気等で除去する。
(ｳ) 混練りしたエポキシ樹脂を手動式注入器に入れ、注入器のノズルを注入孔のゴムパッキンに押し付け、ゆっくり注入する。
(ｴ) 注入時は、台座やシール部からの漏れをチェックし、注入圧の加減をする。垂直方向のひび割れは、下部の注入口から上部へ順次注入する。水平方向のひび割れは、片端部の注入口から他端へ順次注入する。
なお、注入完了後は、注入口を密封したまま硬化養生をする。
(ｵ) (ｱ)から(ｴ)まで以外は、(3)の(ｱ)、(ｴ)から(ｷ)まで及び(ｺ)による。
(5) 機械式エポキシ樹脂注入工法は、次による。
(ｱ) 注入口間隔は、特記による。注入位置をスケール等で測定し、チョーク等で位置のマーキングを行う。
(ｲ) 注入口を設けるため、注入口位置にテープやゴムパッキン等を取り付ける。注入口になる箇所が目詰まりしている場合は、サンダーやドリル等を用いて注入口を確保する。
(ｳ) エポキシ樹脂の主剤と硬化剤を注入機の所定の箇所に別々に入れ、注入機のノズルを注入口に押し当てて、エポキシ樹脂を注入する。
(ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外は、(3)の(ｱ)、(ｴ)から(ｶ)まで及び(ｺ)並びに(4)(ｴ)による。
(6) ひび割れ部の注入状況の確認方法は、特記による。特記がなければ、コアの抜き取りとし、次による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

68

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

なお、確認結果を監督職員に提出する。
(a) コアの抜取り個数は、特記による。特記がなければ、長さ 500ｍごと及びその端数につき１個のコアを採取する。
(b) コアの形状は、径 50mm、深さ 70mm とする。
(c) 抜取り部分の補修方法は、特記による。
4.3.5 Ｕカットシール材充填工法(1) プライマーの塗布及び充填時に被着体が５℃以下又は 50℃以上になるおそれのある場合は、作業を中止する。やむを得ず作業を行う場合は、仮囲い、シート覆い等による保温又は遮熱を行うなどの措置を講ずる。
(2) シール材の仕上り状態及び硬化状態を目視及び指触により確認する。
(3) ひび割れ部の措置は、次による。
(ｱ) ひび割れ部に沿って電動カッター等を用いて幅 10mm 程度、深さ 10～15mm 程度にＵ字型の溝を設ける。
(ｲ) Ｕカット溝内部に付着している切片、粉じん等は、ワイヤーブラシ、はけ等で除去する。
(ｳ) 被着体に適したプライマーを溝内部に塗残しのないよう均一に塗布する。
(ｴ) プライマー塗布後、ごみ、ほこり等が付着した場合又は当日充填ができない場合は再清掃し、プライマーを再塗布する。
(4) 充填は、次による。
(ｱ) シーリング材を充填する場合(a) シーリング材が隅々まで行きわたるようにコーキングガンのノズルをＵカット溝に当て、加圧しながら空隙、打残しがないように充填し、へらで押え下地と密着させて表面を平滑に仕上げる。
(b) ２成分形シーリング材は、シール材の製造所の指定する配合により、可使時間に見合った量を、練り混ぜて使用する。
(c) ２成分形シーリング材を用いて充填する場合は、１組の作業班が１日に行った施工箇所
を１ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行う。
なお、サンプリング試料は、整理して監督職員に提出する。
(d) シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルを充填する場合は、次による。
① シーリング材は、コンクリート表面から３～５mm 程度低めに充填し、充填後は、へら
で押え、下地と密着させて表面を落とし仕上げとする。
② ポリマーセメントモルタルをコンクリート表面に合わせて平滑に塗り込む。
(e) シーリング材の試験は、3.7.8［シーリング材の試験］による。
(ｲ) 可とう性エポキシ樹脂を充填する場合(a) 可とう性エポキシ樹脂を入れたコーキングガンのノズルをＵカット溝に当て充填する。
充填後は、へらで押え、下地と密着させて表面を平滑に仕上げる。
なお、補修部の上に仕上塗材、塗料等を施工する場合は、充填後、可とう性エポキシ樹脂が硬化しないうちに、その表面にけい砂を散布する。
(b) 可とう性エポキシ樹脂は、可とう性エポキシ樹脂の製造所の仕様により、均一になるまで混練りする。
(5) 養生及び清掃は、次による。
(ｱ) シール材が硬化するまでは汚損等のないようにするとともに降雨等からも養生する。
(ｲ) 充填部以外に、付着した汚れ等を適切な方法で除去し、清掃する。
4.3.6 シール工法(1) プライマーの塗布及び充填時に被着体が５℃以下又は 50℃以上になるおそれのある場合は、
国土交通省大臣官房官庁営繕部

69

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版作業を中止する。やむを得ず作業を行う場合は、仮囲い、シート覆い等による保温又は遮熱を行うなどの措置を講ずる。
(2) ひび割れ部シール工法は、次による。
(ｱ) ひび割れ部の清掃は、4.3.4(3)(ｱ)による。
(ｲ) シール材は製造所の仕様により、均一になるまで混練りする。
(ｳ) プライマーを塗布した後、シール材をパテへら等で幅 10mm、厚さ２mm 程度に塗布し、その表面を平滑に仕上げる。
なお、プライマーは、シール材の製造所の指定する製品とする。
(ｴ) 補修部の上に仕上塗材仕上げ等を行う場合は、塗り重ね適合性を確認し、必要な処理を行う。
(3) 養生は、4.3.5(5)(ｱ)による。
(4) シール部以外に付着した汚れ等は、適切な方法で除去し、清掃する。
4.3.7 充填工法
(1) プライマーの塗布及び充填時に被着体が５℃以下又は 50℃以上になるおそれのある場合は、作業を中止する。やむを得ず作業を行う場合は、仮囲い、シート覆い等による保温又は遮熱を行うなどの措置を講ずる。
(2) エポキシ樹脂モルタルを充填する場合は、次による。
・ ・(ｱ) 欠損部のぜい弱部分をハンマー等で取り除き、プライマーを被着面にはけを用いて塗布する。
(ｲ) エポキシ樹脂モルタルは、エポキシ樹脂モルタルの製造所の仕様により、均一になるまで混練りする。
(ｳ) プライマーの粘着性のあるうちに、エポキシ樹脂モルタルを充填し、表面を金ごてで加圧しながら平滑に仕上げる。
(ｴ) 仕上げ後、夏期では 15 時間以上、冬期では 24 時間以上養生を行う。
(ｵ) 補修部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し、清掃する。
(3) ポリマーセメントモルタルを充填又は塗り付ける場合は、次による。
・ ・(ｱ) 欠損部のぜい弱部分をハンマー等で取り除き、プライマーを被着面にはけを用いて塗布する。
(ｲ) ポリマーセメントモルタルは、ポリマーセメントモルタルの製造所の仕様により、調合し混練りする。
(ｳ) はがれの状況により、１～３層に分けてポリマーセメントモルタルを充填又は塗り付ける。
各層の塗り厚は７mm 程度とし、表面を金ごてで加圧しながら平滑に仕上げる。
(ｴ) 各層共、急激な乾燥を避け、適切な養生を行う。
(ｵ) 補修部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し、清掃する。
(ｶ) ポリマーセメントモルタルが硬化するまでは汚損等ないようにするとともに降雨等からも養生する。
(4) 確認は、次による。
充填材の仕上り状態及び硬化状態を目視及び指触により確認し、その結果を監督職員に提出する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

70

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

４節 モルタル塗り仕上げ外壁の改修
4.4.1 一般事項
この節は、モルタル塗り仕上げ外壁の改修に適用する。
4.4.2 ひび割れ部改修共通事項(1) ひび割れ部から漏水が見られる場合、ひび割れ部周辺のモルタルに浮きが見られる場合又はひび割れ部から錆汁がでている場合は、事前に監督職員と協議を行う。
(2) モルタルを撤去する場合は、次による。
モルタルを撤去してひび割れ部を改修する場合は、次による。
(a) ひび割れを中心に幅 100mm 程度のモルタルをダイヤモンドカッター等で健全部分と縁切・ ・ ・りを行い、はつり撤去する。モルタル撤去後に、露出したひび割れを確認し、監督職員に報告する。
(b) ひび割れ部の改修工法は、4.3.4 から 4.3.6 までによる。
(c) ひび割れ部改修後の、モルタル撤去部分の補修は、4.4.8 又は 4.4.9 による。
(3) モルタルを撤去しない場合の改修工法は、4.4.5 から 4.4.7 までによる。
(4) 塗り仕上げを撤去する場合は、4.6.3 とし、各々の工法終了後の補修は６節による。
4.4.3 欠損部改修共通事項(1) 欠損部周辺のモルタル浮き部分は、ダイヤモンドカッター等で健全部と縁を切って、損傷が・ ・ ・拡大しないようにはつり撤去する。
(2) 下地面は、デッキブラシ等で水洗いを行い、モルタル等の接着を妨げるものを取り除く。
(3) (1)及び(2)以外は、4.3.3 による。
4.4.4 浮き部改修共通事項(1) 補修範囲は、テストハンマー等により、はく落のおそれがある浮き部について確認し、アンカーピンニング等の位置をチョーク等で明示する。
(2) モルタルを撤去する場合
モルタルを撤去して浮き部を改修する場合は、次による。
・ ・ ・(a) 浮き部を中心にモルタルをダイヤモンドカッター等で健全部分と縁切りを行い、はつり
撤去する。
(b) モルタル撤去部の補修は、4.4.8 又は 4.4.9 による。
(3) モルタルを撤去しない場合の改修工法は、4.4.10 から 4.4.15 までによる。
(4) 塗り仕上げを撤去する場合は、4.6.3 とし、各々の工法終了後の補修は６節による。
4.4.5 樹脂注入工法
工法は、4.3.4 による。
4.4.6 Ｕカットシール材充填工法
工法は、4.3.5 による。
4.4.7 シール工法
工法は、4.3.6 による。
4.4.8 充填工法
(1) 適用範囲
欠損部の面積が１か所当たり 0.25 ㎡程度以下の場合に適用する。
(2) 工法は、4.3.7(2)による。
(3) 確認は、4.3.7(4)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

71

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

4.4.9 モルタル塗替え工法(1) 適用範囲
モルタル塗替え及び 4.4.8 以外の充填を行う場合に適用する。
(2) 調合及び塗厚(ｱ) モルタルの調合及び塗厚は、表 4.4.1 による。
表 4.4.1 調合 (容積比) 及び塗厚の標準
下地

コンクリート、
コンクリート
ブロック、
れんが

むら直し
中塗り

下塗り

上塗り

セメント

砂

セメント

砂

セメント

砂

1

2.5

1

3

1

3

塗厚
(mm)

25 以下

(ｲ) ポリマーセメントモルタルの調合は、(ｱ)による。ただし、混和剤の使用量は、セメント質
量の５％ (全固形分換算) 程度とする。
(ｳ) ポリマーセメントペーストの混和剤の使用量は、セメント質量の５％ (全固形分換算) 程度とする。
(ｴ) 混和材料の使用量は、モルタルの強度等に著しい悪影響を与えない程度とする。
(ｵ) モルタルの練混ぜは、原則として、機械練りとする。
(ｶ) １回の練混ぜ量は、60 分以内に使い切れる量とする。
(3) 下地処理は、次による。
(ｱ) コンクリート、コンクリートブロック等の壁で、ひずみ、不陸等の著しい箇所は、目荒し、水洗い等のうえモルタル又は下地調整塗材で補修し、14 日以上放置する。ただし、気象条件等により、モルタルの接着が確保できる場合は、放置期間を短縮することができる。
(ｲ) コンクリート、コンクリートブロック壁面は、デッキブラシ等で水洗いを行い、モルタルの接着を妨げるものを除く。
(ｳ) コンクリート壁面に高圧水洗処理で目荒しを行う場合は、水圧及び目荒し時間を適切に設定し、モルタルの接着に適した粗面に仕上げる。
(ｴ) 高圧水洗処理に先立ち、試験施工を行い、目荒しの状態について監督職員の承諾を受ける。
(ｵ) 仕上げ厚又は全塗厚が 25mm を超える場合の処置は、特記による。
(4) 工法は、次による。
(ｱ) 下塗りは、次による。
(a) (3)の下地処理後、下地の乾燥具合を見計らい、吸水調整材を吸水調整材の製造所の仕様
により全面に塗る。ただし、下塗りにポリマーセメントモルタルを塗り付ける場合以外にあっては、(3)の下地処理後、吸水調整材塗りに代えてポリマーセメントペーストを１～２mm 塗りとすることができる。この場合、必要に応じて、保水剤を使用する。
(b) 塗付けは、吸水調整材塗りを行った場合は乾燥後、ポリマーセメントペースト塗りを行った場合は、ポリマーセメントペーストが乾燥しないうちに、塗残しのないよう全面に行う。
(c) 下塗り面は、金ぐし類で荒らし目をつける。
(d) 下塗り後、モルタル表面のドライアウトを防止するために、水湿しを行う。
(e) 下塗りは、14 日以上放置して、ひび割れ等を十分発生させてから次の塗付けを行う。ただし、気象条件等により、モルタルの接着が確保できる場合は、放置期間を短縮すること
国土交通省大臣官房官庁営繕部

72

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

ができる。
(ｲ) むら直しは、次による。
(a) むらが著しい場合に行う。
(b) むら直しが、部分的な場合は、下塗りに引き続いて行い、(ｱ)の(c)から(e)までによる。
(c) むら直し部分が比較的大きい場合は、(ｱ)(e)の後、塗り付ける。塗付け後、荒らし目をつけ、７日以上放置する。ただし、気象条件等によりモルタルの接着が確保できる場合は、放置期間を短縮することができる。
(ｳ) 中塗りは、次による。
・ ・出隅、入隅、ちり回り等は、定規塗りを行い、定規通しよく平らに塗り付ける。
(ｴ) 上塗りは、次による。
・ ・・ ・ ・ ・

中塗りの状態を見計らい、面、角、ちり回り等に注意し、次により、こてむらなく平らになるように、仕上げる。
① 金ごて仕上げの場合は、金ごてで押さえて仕上げる。
② 木ごて仕上げの場合は、水引き具合を見計らい、木ごてでむらを取り、平たんに仕上げる。
③ はけ引き仕上げの場合は、木ごてで均した後、少量の水を含ませたはけを引き、はけ
目の通りよく仕上げる。
(ｵ) 仕上げの種類は、次による。
仕上げの種類は、施工箇所に応じて、表 4.4.2 を標準とする。
表 4.4.2 仕上げの種類
種 類

施

工

箇

所

金

ご

て

一般塗装下地、防水下地、外装壁タイル接着剤張り下地

木

ご

て

セメントモルタル張りタイル下地

はけ引き

─

(ｶ) 目地を設ける場合は、あらかじめ目地棒で通りよく仕切り、仕上げ後、目地棒を外し、目地塗りをする。
なお、既製目地材は、あらかじめ所定の位置に通りよく取り付け、壁塗りを行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

73

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

4.4.10 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(1) 浮き部分に対するアンカーピン本数は、特記による。特記がなければ、一般部分は 16 本/㎡、
・ ・ ・

指定部分 (見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等をいう。) は 25 本/㎡とする。ただし、浮き面積が１㎡以下の場合は、図 4.4.1 に示す標準配置グリッドをあてはめた最大本数程度とする。また、狭幅部 (幅 200mm 以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所) には、幅中央に５本/ｍとする。

図 4.4.1 標準配置グリッド (mm)(2) アンカーピン固定部の穿孔は、コンクリート用ドリルを用い、使用するアンカーピンの直径より約１～２mm 大きい直径とし、壁面に対し直角に穿孔する。穿孔は、マーキングに従って行い、構造体コンクリート中に 30mm 程度の深さに達するまで行う。
(3) 穿孔後は、孔内をブラシ等で清掃後、圧搾空気、吸引機等で接着の妨げとなる切粉等を除去する。
(4) 穿孔内の乾燥状態を確認し、湿潤状態のときは、監督職員と協議を行う。
(5) 穿孔部の浮き代を確認し、(7)による注入量に疑義がある場合又は著しい浮きが確認された場
合は、監督職員と協議を行う。
(6) アンカーピン固定用エポキシ樹脂は、アンカーピン固定用エポキシ樹脂の製造所の仕様により、均一になるまで混練りする。
(7) アンカーピン固定用エポキシ樹脂は、手動式注入器を用い、アンカーピン固定部の最深部から徐々に注入する。注入量は、特記による。特記がなければ、挿入孔１か所当たり 25mL とする。
(8) 挿入に先立ち、適切な長さのアンカーピンのネジ切り部分にアンカーピン固定用エポキシ樹脂を塗布してから、気泡の巻込みに注意して挿入する。
(9) アンカーピンを挿入孔最深部まで挿入し、目立たぬ色のパテ状エポキシ樹脂等で仕上げる。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

74

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(10) アンカーピン固定部は、夏期では 15 時間程度、冬期では 24 時間程度、衝撃を与えないようにし、降雨等からも養生を行う。
(11) 注入部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し、清掃する。
(12) アンカーピン固定部のエポキシ樹脂の広がり、固着状況について全数テストハンマーの打診により確認を行い、その結果を監督職員に提出する。
4.4.11 アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(1) 浮き部分に対するアンカーピン本数及び注入口の数は、特記による。特記がなければ、表
4.4.3 による。ただし、浮き面積が１㎡以下の場合は、図 4.4.2 に示す標準配置グリッドを当てはめた最大本数程度とする。また、狭幅部 (幅 200mm 以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所) のアンカーピン及び注入口の配置は図 4.4.2 に示すとおり、幅中央に各々５本/ｍとする。
表 4.4.3 アンカーピン本数、注入口の箇所数
アンカーピン本数(本／㎡)

注入口の箇所数(箇所／㎡)

一 般 部 分指 定 部 分1320

一 般 部 分指 定 部 分

12

20

・ ・ ・

(注) 指定部分とは、見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等をいう。

1,000

図 4.4.2 標準配置グリッド (mm)(2) アンカーピン固定部の施工は、4.4.10(2)から(11)までによる。
(3) テストハンマー等により残存浮き範囲を再確認し、残存浮き部分への注入口の位置をチョー
ク等でマーキングする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

75

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(4) 注入口の穿孔は、
アンカーピン固定部の硬化を待って、マーキング位置に従って 4.4.10 の(2)から(5)までに準じて行う。ただし、穿孔は、構造体コンクリートに５mm 程度の深さまで行う。
(5) 注入口への注入材料は、注入用エポキシ樹脂とし、製造所の仕様により調合し、均一になるまで混練りする。
(6) 浮き部への注入は、手動式注入器により注入口から注入材料が漏れないように注意して、残存浮き内に内圧がかからないように下部から上部へ、片端部から他端部へ、打診しながら残存
浮き部全面に注入する。必要に応じて、浮き部周囲に共浮き防止のアンカーピンニングを実施する。
なお、注入量は、特記による。特記がなければ、注入口１か所当たり 25mL とする。
(7) エポキシ樹脂注入部分は、注入後 24 時間程度は振動や衝撃を与えないよう養生を行う。
(8) 硬化後、注入部以外に付着した材料を、適切な方法で除去し、清掃する。
(9) 注入材料の注入状態を次により確認し、その結果を監督職員に提出する。
(ｱ) 注入材料の硬化後、アンカーピン固定部、注入部及びその周辺 500mm 程度にわたり打診により確認を行う。
(ｲ) 浮きが確認された場合は、直ちに(ｱ)による確認結果を監督職員に報告する。
(ｳ) 確認された浮き部の補修は、監督職員の承諾を受けて行う。
4.4.12 アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法(1) アンカーピン固定部の施工及び注入口の穿孔は、4.4.11 の(1)から(4)までによる。
(2) 注入口への注入材料は、ポリマーセメントスラリーとし、製造所の仕様により調合し、均一になるまで混練りし、ふるいにより、ろ過する。
(3) 注入により、ポリマーセメントスラリーが流出するおそれのある、ひび割れ、開口部、出隅部等は、次により確実にシールする。
(ｱ) シール方法は、ポリマーセメントスラリーの製造所の仕様による。
(ｲ) シール材は、適切な養生期間をとり、タックフリーになるまで指触しない。また、降雨等からも養生する。
(4) 注入は、次により、注入量は特記による。特記がなければ、注入口１か所当たり 50mL とする。
(ｱ) 残存浮き部に注入圧力 0.1～0.25N/mm2 となるように注入する。
(ｲ) 注入状態を打診により確認しながら、ポリマーセメントスラリーが流出しないよう注入する。流出した場合は、直ちに注入を中止する。
(ｳ) 注入順序は、残存浮き範囲が広い場合は、一気に注入せず、数回に分けて行う。
(ｴ) 注入の終わった注入口は、コルク、木栓等で仮止し、ポリマーセメントスラリーが固まった後に、ポリマーセメントモルタル等で平滑に孔埋めを行う。
(5) ポリマーセメントスラリー注入部分は、注入後３日間は振動や衝撃を与えないよう養生を行う。
(6) 注入部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し、清掃する。
(7) 確認は、4.4.11(9)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

76

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

4.4.13 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(1) 浮き部分の補修に使用する注入口付アンカーピンの本数は、特記による。特記がなければ、・ ・ ・

一般部分は９本/㎡、指定部分 (見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等をいう。) は 16
本/㎡とする。ただし、浮き面積が１㎡以下の場合は図 4.4.3 に示す標準グリッドを当てはめた
最大本数程度とする。また、狭幅部 (幅 200mm 以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所) には、幅中央に５本/ｍとする。

図 4.4.3 標準配置グリッド (mm)(2) 注入口付アンカーピンを挿入する孔の穿孔は、コンクリート用振動ドリルを用い、同ドリル
径は注入口付アンカーピンの製造所の仕様による。穿孔は、壁面に対し直角に行い、マーキングに従って、構造体コンクリート中に 20mm 以上の深さに達するまで行う。
(3) 穿孔後は、孔内をブラシ等で清掃後、圧搾空気、吸引機等で接着の妨げとなる切粉等を除去する。
(4) 穿孔内の乾燥状況を確認し、湿潤状態の時は監督職員と協議を行う。
(5) 穿孔部の浮き代を確認し、(9)による注入量に疑義がある場合又は著しい浮きが確認された場
合は、監督職員と協議を行う。
(6) 使用する注入口付アンカーピンの長さは、モルタルの厚みに＋20mm 以上とする。
(7) 注入口付アンカーピンを孔に挿入し、ハンマーで軽く叩いてモルタルの面まで打ち込んだ後、専用の打込み工具で先端の開脚部を拡張し、注入口付アンカーピンを固着する。
(8) 注入するエポキシ樹脂は、製造所の仕様により、均一になるまで混練りする。
(9) 注入用エポキシ樹脂は手動式注入器を用い、注入口から徐々に注入する。注入量は、特記による。特記がなければ、注入口１か所当たり 25mL とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

77

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(10) 注入口は目立たぬ色のパテ状エポキシ樹脂等で仕上げる。
(11) 注入部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し、清掃する。
(12) 確認は、4.4.10(12)による。
4.4.14 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法(1) 浮き部分の補修に使用する注入口付アンカーピンの本数は、特記による。特記がなければ、
表 4.4.4 による。ただし、浮き面積が１㎡以下の場合は図 4.4.4 に示す標準グリッドを当てはめた最大本数程度とする。また、狭幅部 (幅 200mm 以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所)のアンカーピン及び注入口の配置は図 4.4.4 に示すとおり、幅中央に各々５本/ｍとする。
表 4.4.4 アンカーピン本数、注入口の箇所数
アンカーピン本数(本／㎡)

注入口の箇所数(箇所／㎡)

一 般 部 分指 定 部 分9

16

一 般 部 分指 定 部 分

9

16

・ ・ ・

(注) 指定部分とは、見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等をいう。

図 4.4.4 標準配置グリッド (mm)(2) 注入口付アンカーピン固定部の施工は、4.4.13(2)から(11)までによる。
(3) テストハンマー等により残存浮き範囲を再確認し、残存浮き部分への注入口の位置をチョー
ク等でマーキングする。
(4) 注入口の穿孔は、注入口付アンカーピン固定部の硬化を待って、マーキング位置に従って
4.4.10 の(2)から(5)までに準じて行う。ただし、穿孔は、構造体コンクリートに約５mm の深さまで行う。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

78

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(5) 注入口への注入材料は、エポキシ樹脂とし、製造所の仕様により調合し、均一になるまで混練りする。
(6) 浮き部への注入は、手動式注入器により注入口から注入材料が漏れないように注意して、残存浮き内に内圧がかからないように下部から上部へ、片端部から他端部へ、打診しながら残存
浮き部全面に注入する。
なお、注入量は、特記による。特記がなければ、注入口１か所当たり 25mL とする。
(7) エポキシ樹脂注入部分は、注入後 24 時間程度は振動や衝撃を与えないよう養生を行う。
(8) 硬化後、注入部以外に付着した材料を、適切な方法で除去し、清掃する。
(9) 確認は、4.4.11(9)による。
4.4.15 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法(1) 注入口付アンカーピン固定部の施工及び注入口の穿孔は、4.4.14 の(1)から(4)までによる。
(2) 注入口への注入材料は、ポリマーセメントスラリーとし、製造所の仕様により調合し、均一になるまで混練りし、ふるいにより、ろ過する。
(3) ひび割れ、開口部、出隅部等の注入により、ポリマーセメントスラリーが流出するおそれのある場合は、次により確実にシールする。
(ｱ) シール方法は、ポリマーセメントスラリーの製造所の仕様による。
(ｲ) シール材は、適切な養生期間をとり、タックフリーになるまで指触しない。また、降雨等からも養生する。
(4) 注入は、次により、注入量は特記による。特記がなければ、注入口１か所当たり 50mL とする。
(ｱ) 残存浮き部に注入圧力 0.1～0.25N/mm2 となるように注入する。
(ｲ) 注入状態を打診により確認しながら、ポリマーセメントスラリーが流出しないよう注入する。流出した場合は、直ちに注入を中止する。
(ｳ) 残存浮き範囲が広い場合の注入順序は、一気に注入せず、数回に分けて行う。
(ｴ) 注入の終了した注入口は、コルク、木栓等で仮止めし、ポリマーセメントスラリーが固まった後に、ポリマーセメントモルタル等で平滑に穴埋めを行う。
(5) ポリマーセメントスラリー注入部分は、注入後３日間は振動や衝撃を与えないよう養生を行う。
(6) 注入部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し、清掃する。
(7) 確認は、4.4.11(9)による。
５節 タイル張り仕上げ外壁の改修
4.5.1 一般事項
この節は、タイル張り仕上げ外壁の改修に適用する。
4.5.2 ひび割れ部改修共通事項(1) ひび割れ部から漏水が見られる場合、ひび割れ部周辺のタイルに浮きが見られる場合又はひび割れ部から錆汁がでている場合は、事前に監督職員と協議を行う。
(2) タイル張り仕上げを撤去して、ひび割れ部を改修する場合は、次による。
(ｱ) ひび割れ周辺をダイヤモンドカッター等で健全部分と縁を切って、損傷が拡大しないようにタイル目地に沿って切り込む。
なお、ひび割れ深さに応じて、切込み深さは，次による。
(a) ひび割れが構造体コンクリートに達している場合は、構造体コンクリートの表面までとする。
(b) ひび割れが下地モルタル層内部に達している場合は、下地モルタルの表面までする(c) ひび割れが張り付けモルタル層内部に達している場合又はタイル片のみの場合は、張付
国土交通省大臣官房官庁営繕部

79

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

けモルタルの表面までとする。
・ ・ ・(ｲ) タイル片及びモルタル層は、のみ、たがね等で健全部分への損傷が拡大しないようはつり撤去する。タイル等の撤去後に露出したひび割れを確認し監督職員に報告する。
(ｳ) (ｲ)により露出したコンクリートの表面又はモルタルの表面のひび割れ部の改修工法は、4.5.5 又は 4.5.6 による。
(ｴ) ひび割れ部改修後のタイル張り撤去部の補修は、4.5.7 又は 4.5.8 による。
(3) タイル張りを撤去しない場合の改修工法は、4.5.5 による。
4.5.3 欠損部改修共通事項(1) 欠損部周辺のタイル張りの撤去は、4.5.2(2)又は 4.5.4(2)の(ｱ)及び(ｲ)による。
(2) 目地割りは、原則として、既存の目地割りに合わせる。
(3) 下地面は、デッキブラシ等で水洗いを行い、モルタル等の接着を妨げるものを取り除く。
(4) (1)から(3)まで以外は、4.3.3 による。
4.5.4 浮き部改修共通事項(1) 補修範囲の確認は、4.4.4(1)による。
(2) タイル張り仕上げを撤去して浮き部を改修する場合は、次による。
(ｱ) 浮き部を中心にモルタルをダイヤモンドカッター等で健全部分と縁を切って損傷が拡大しないようにタイル目地に沿って切り込む。
なお、切り込み深さは、次による。
① 下地モルタルと構造体コンクリート界面の浮きの場合は、構造体コンクリートの表面までとする。
② 張付けモルタルと下地モルタル界面の浮きの場合は、下地モルタルの表面までとする。
③ タイル裏面と張付けモルタルの界面の浮きの場合は、張付けモルタルの表面までとする。
・ ・ ・(ｲ) タイル片は、のみ、たがね等で健全部分への損傷が拡大しないようはつり撤去する。
(ｳ) タイル張り撤去部の補修は、4.5.2(2)(ｴ)による。
(3) タイル張りを撤去しない場合の改修工法は、4.5.9 から 4.5.15 までによる。
4.5.5 樹脂注入工法
工法は、4.3.4 による。
4.5.6 Ｕカットシール材充填工法
工法は、4.3.5 による。
4.5.7 タイル部分張替え工法(1) 適用範囲
タイルの部分的な張替えで、既存の下地モルタル等がある場合及び１か所当たりの張替え面積が 0.25 ㎡程度以下の場合に適用する。
(2) ポリマーセメントモルタルを使用する場合は、次による。
(ｱ) 張替え下地面の水湿し又は吸水調整材の塗布を行う。
(ｲ) ポリマーセメントモルタルを製造所の仕様により調合し、均一になるまで混練りする。
なお、混ぜる量は、１回の張付け面積分とする。
(ｳ) 張替え下地面とタイル裏面の両面にポリマーセメントモルタルを塗り付け、タイルを張り付ける。
(ｴ) タイル目地詰めは、タイル張り完了後、24 時間以上の養生を行った後に目地ごて、ゴムごて等を用いて目地モルタルを塗り込む。小口タイル以上の大きさの場合は、さらに、目地ごてを用いて仕上げる。
なお、目地深さはタイル厚の 1/2 以内とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

80

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｵ) ポリマーセメントモルタルが硬化するまでは衝撃を与えないようにし、降雨等からも養生する。
(ｶ) 張替え部以外に付着した材料は、適切な方法で除去する。
(3) 外装タイル接着剤張りの接着剤を使用する場合は、次による。
(ｱ) 張替え下地面を良く乾燥させる。
(ｲ) 接着剤は容器から取り出して、直ちに使用する。
(ｳ) 張替え下地面に接着剤を塗布し、タイルを張り付ける。
(ｴ) タイル目地詰めは、(2)(ｴ)による。
(ｵ) 接着剤が硬化するまでは衝撃を与えないようにし、降雨等からも養生する。
(ｶ) 張替え部以外に付着した材料は、適切な方法で除去する。
4.5.8 タイル張替え工法(1) 適用範囲
タイルの部分的な張替えで、下地モルタルを撤去する場合に適用する。
(2) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地は、次による。
(ｱ) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置は、特記による。特記がなければ、表 4.5.1 による。
なお、下地のひび割れ誘発目地、打継ぎ目地及び構造スリットの位置並びに他部材との取合い部には、伸縮調整目地を設ける。
表 4.5.1 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
形式
方向
垂直方向
水平方向

外部側に柱形のない場合

外部側に柱形のある場合

柱の両側又は開口端部上下及び中間 3～4ｍ程度

柱形の両端及び中間 3～4ｍ程度

各階ごと打継ぎ目地の位置(ｲ) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の寸法は、3.7.3［目地寸法］による。
なお、
ひび割れ誘発目地のコンクリート目地深さは、打増ししたコンクリート厚さとする。
(ｳ) 伸縮調整目地は、躯体と縁を切って設ける。
(ｴ) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの材料は 3.7.2［材料］及び(7)(ｲ)、施工は 3.7.4 [シーリング充填工法] による。
(3) 施工前の確認は、次による。
タイル張りに先立ち、次の項目について確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告するとともに、不良箇所を補修する。
(a) モルタルの硬化不良、はく離、ひび割れ、浮き等がないこと。
(b) 汚れ、レイタンス等接着上有害な付着物がないこと。
(c) 所定の下地の精度が確保されていること。
(4) 施工後の確認及び試験は、次による。
(ｱ) 外観の確認
タイル張り完了後、次の項目について目視で外観の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告する。
① タイルの色調の不ぞろい、不陸、汚れ、割れ、浮上がり及び縁欠けの有無② 目地幅の不ぞろい、目地の色むら及び目地深さの不均一性(ｲ) 打診による確認(a) タイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

81

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(b) 浮き、
ひび割れ等が発見された場合は、直ちに(a)による確認結果を監督職員に報告する。
(c) 浮き、ひび割れ等によるタイルの張直しは、監督職員の承諾を受けて行う。
(ｳ) 接着力試験は、次による。
タイル張りは、次により接着力試験を行う。ただし、施工場所の状況等により、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。
① 試験方法は、接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験は、所定の接着強度が発現したと予想される時期に行う。
②

試験体は、次による。
㋐ 試験体は目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとする。
㋑ 試験体の個数は、100 ㎡ごと及びその端数につき１個以上、かつ、全体で３個以上とする。
㋒ 試験体の位置は、監督職員の指示による。

③ 引張接着強度及び破壊状況の判定は、表 4.5.2 の場合を合格とする。
表 4.5.2 引張接着強度及び破壊状況
適用

引張接着強度及び破壊状況

セメントモルタルによるタイル張り

0.4Ｎ／mm2 以上、かつ、コンクリート下地の接着界面における破壊率が50％以下

有機系接着剤によるタイル張り

次の㋐又は㋑の場合㋐ タイルの凝集破壊率及び接着剤の凝集破壊率の合計が 50％以上㋑ 接着剤とタイルの界面破壊率及び下地モルタルと接着剤との界面破壊率の合計が 50％以下で、ⓐ又はⓑの場合ⓐ 下地モルタルの凝集破壊率、コンクリートの凝集破壊率及び下地
モルタルとコンクリートとの界面破壊率の合計が 25％以下ⓑ 下地モルタルとコンクリートとの界面破壊率が 50％以下、かつ、
引張接着強度が 0.4Ｎ／mm2 以上④ 不合格の場合は、1.2.2［施工計画書］の品質計画として定めた方法で措置し、監督職員の検査を受ける。
(5) タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りは、次による。
(ｱ) セメントモルタル張りタイル下地は、次による。
(a) モルタル下地の塗厚は、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める。
(b) コンクリートの表面の仕上がり状態は、表 8.1.5[コンクリートの仕上りの平たんさの種
別]のｂ種とする。
(c) タイル張りが、密着張り、改良積上げ張り、改良圧着張り、マスク張り及びモザイクタ
イル張りの場合並びにセメント系厚付け仕上塗材の場合は、中塗りまで行い、木ごて押えとする。
(d) モルタル下地面の仕上げは、木ごて押えとし、その精度はモザイクタイルでは２ｍにつき３㎜、小口以上のタイルでは２ｍにつき４㎜とする。
なお、精度について確認を行い、その結果を監督職員に報告する。
(ｲ) 外装タイル接着剤張り下地は、次による。
(a) 外装タイル接着剤張りの場合のコンクリートの表面の仕上がり状態は、表 8.1.4［打放し仕上げの種別］のＡ種及び表 8.1.5 の a 種とし、4.2.2(7)(ｵ)によるセメント系下地調
整厚塗材２種 (下地調整塗材 CM－２) ２回塗り、総厚 10 ㎜以上とする。
(b) 外装タイル接着剤張り下地の仕上げは、原則として、金ごて１回押えとし、その精度は国土交通省大臣官房官庁営繕部

82

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

１ｍにつき３㎜以下とする。
なお、精度について確認を行い、その結果を監督職員に報告する。
(c) (a)及び(b)の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りの確認は、次による。
① 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整塗材塗りの硬化後、全面にわたり打診を行う。
なお、浮き及び精度について確認を行い、その結果を監督職員に報告する。
② 浮き及び精度について、不具合が確認された場合は、直ちに補修を行う。
③ 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整塗材塗りの接着力試験は、特記による。
(ｳ) タイルの伸縮調整目地に合わせて幅 10mm 以上の伸縮調整目地を設ける。伸縮調整目地は、
発泡合成樹脂板の類を用い、目地周辺から浮きが発生しないよう、構造体まで達するようにする。
(6) セメントモルタルによるタイル張りは、次による。
(ｱ) 材料
セメントモルタルによるタイル張りの材料は 4.2.2(8)の(ｲ)から(ｷ)までによる。
(ｲ) モルタルの調合は、表 4.5.3 による。
なお、モルタルの練混ぜは、原則として、機械練りとする。また、１回の練混ぜ量は、60分以内に張り終える量とする。
表 4.5.3 モルタルの調合 (容積比)
セメント

白色セメ
ント

細骨材

混和剤

備

り

1

─

1～2

適量

粒度調整されたもの

改良積上げ張り

1

─

2～3

適量

改良圧着張り

1

─

1～2

適量

ユニットタイル

1

─

0.5～1

適量

0.5～1.5

適量

材料
施工箇所等
密
張付け用

壁

着

張

化粧目地用

３mm を超えるもの

1

考

粒度調整されたもの
目地の色に応じてセメ
ントの種類を定める。

目地の色に応じてセメ
ントの種類を定める。
３mm 以下のもの

1

0.5～2

適量

(注) 1. セメント混和用ポリマーディスパージョンの使用量は、4.4.9(2)(ｲ)による。
2. 張付けモルタルには、必要に応じて、保水剤を使用する。ただし、保水剤は、所定の使用量を超えないよう注意する。

(ｳ) 既調合モルタルは、モルタルの製造所の仕様による。
(ｴ) 既調合目地材は、モルタルの製造所の仕様による。
(ｵ) 施工時の環境条件(a) 降雨、降雪又は強風が予想される場合、その他タイル張りに悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。
(b) 施工中又は施工後の気温が５℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。
(ｶ) 施工は、次による。
(a) 下地及びタイルごしらえは、次による。
① 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理は、特記による。目荒し工法とする

国土交通省大臣官房官庁営繕部

83

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

場合は、4.4.9(3)による。
② 下地は、(5)による。
③ タイル下地面の精度は(5)(ｱ)による。
④ 下地モルタルの乾燥が著しい場合は、前日散水し、十分吸水させる。ただし、降雨等で十分に吸水されている場合は、この限りでない。
⑤ タイル張りに先立ち、下地モルタルに適度の水湿し又は吸水調整材の塗布を行う。ただし、改良積上げ張りの場合、吸水調整材の塗布は行わない。
⑥ 吸水性のあるタイルは、必要に応じて、適度の水湿しを行う。
⑦ タイルごしらえは、必要に応じて行う。
(b) タイル張りの工法と張付けモルタルの塗厚は表 4.5.4 により、タイルの種類及び工法は特記による。
表 4.5.4 セメントモルタルによるタイル張り工法と張付けモルタルの塗厚
タイルの種類

タイルの大きさ密

外装タイル

ユニットタイル

工

法

着

張

張付けモルタル
塗り厚(総厚) (mm)り

5～8

改良積上げ張り7～10

改 良 圧 着 張 り

下地側 4～6
タイル側 3～425mm 角を超え
小口未満

マ ス ク 張 り

3～4

小口未満

モザイクタイル張り

3～5

小口以上
二丁掛け以下備考

１枚ずつ張り付ける。

ユ ニ ッ ト ごと に 張 り付ける。

(c) 密着張りは、次による。
・ ・① 張付けモルタルは２層に分けて塗り付けるものとし、１層目はこて圧をかけて塗り付ける。
なお、張付けモルタルの１回の塗付け面積の限度は、張付けモルタルに触れると手に付く状態のままタイル張りが完了できることとし、２㎡/人以内、かつ、20 分以内に張り終える面積とする。
② 張付け順序は、目地割りに基づいて水糸を引き通し、窓、出入口回り、隅、角等の役物を先に行う。
③ 張付けは、張付けモルタルの塗付け後、直ちにタイルをモルタルに押し当て、タイル
張り用振動機 (ヴィブラート) を用い、タイル表面に振動を与え、張付けモルタルがタ
イル裏面全面に回り、さらに、タイル周辺からモルタルがはみ出すまで振動機を移動させながら、目違いのないよう通りよく張り付ける。
④ 化粧目地は、次による。
㋐ タイル張付け後、24 時間以上経過した後、張付けモルタルの硬化を見計らって、目地詰めを行う。
㋑ 目地の深さは、タイル厚さの 1/2 以下とする。
㋒ 目地詰めに先立ち、タイル面及び目地部分の清掃を行い、必要に応じて、目地部分の水湿しを行う。
㋓ 目地詰め後、モルタルの硬化を見計らい、目地ごて等で仕上げる。
⑤ 目地成形後、タイル面の清掃を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

84

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(d) 改良積上げ張りは、次による。
① 目地割りに基づいて役物を張り付け、水糸を引き通し、下から張り上げる。
② 張付けは、張付けモルタルをタイル裏面全面に平らに塗り付けて張り付けた後、適切方法でタイル周辺からモルタルがはみ出すまで入念にたたき締め、通りよく平らに張り付ける。
なお、モルタルの塗置き時間は５分以内とする。
③ １日の張付け高さの上限は、1.5ｍ程度とする。
④ 化粧目地は、(c)④による。
⑤ 目地詰め後、タイル面の清掃を行う。
(e) 改良圧着張りは、次による。
・ ・① 張付けモルタルは２層に分けて塗り付けるものとし、１層目はこて圧をかけて塗り付ける。
なお、張付けモルタルの１回の塗付け面積の限度は、張付けモルタルに触れると手に付く状態のままタイル張りが完了できることとし、２㎡/人以内、かつ、60 分以内に張り終える面積とする。
② 張付け順序は、(c)②による。
③ 張付けに先立ち、下地側に張付けモルタルをむらなく平たんに塗り付ける。
④ 張付けは、タイル裏面全面に張付けモルタルを平らに塗り付けて張り付け、適切な方法でタイル周辺からモルタルがはみ出すまでたたき締め、通りよく平らに張り付ける。
⑤ １回のモルタル塗面にタイルを張り終わったとき、モルタルの硬化の程度により、張付けが終わったタイル周辺にはみ出しているモルタルは、除去し、塗り直してからタイルを張り進める。
⑥ 化粧目地は、(c)④による。
⑦ 目地詰め後、タイル面の清掃を行う。
(f) マスク張り (25mm 角を超え小口未満のタイル) は、次による。
① 張付けモルタルには、混和剤を用いる。
② 張付け順序は、(c)②とし、役物及び切物タイルの張付けは、(d)②による。
③ 張付けは、張付けモルタルをタイルに見合った、ユニットタイル用マスクを用い、ユ・ ・

ニット裏面全面にこてで圧着して塗り付け、縦横及び目地幅の通りをそろえて張り付け、
適切な方法で目地部分に張付けモルタルがタイル周辺からはみ出すまでたたき締める。
なお、モルタルの塗置き時間は、(d)②による。
④ 表張り紙の紙はがしは、張付け後、時期を見計らって水湿しをして紙をはがし、著し
い配列の乱れがある場合は、タイルの配列を直す。
⑤ 化粧目地は、すり込み目地とするほかは、(c)④の㋐から㋒までによる。
⑥ 目地詰め後、タイル面の清掃を行う。
(g) モザイクタイル張り (小口未満のタイル) は、次による。
・ ・① 張付けモルタルは２層に分けて塗り付けるものとし、１層目はこて圧をかけて塗り付ける。
なお、張付けモルタルの１回の塗付け面積の限度は、張付けモルタルに触れると手に付く状態のままタイル張りが完了できることとし、３㎡/人以内、かつ、20 分以内に張り終える面積とする。
② 張付けモルタルを塗り付けた後、タイルを張り付け、縦横及び目地幅の通りをそろえ、適切な方法で目地部分に張付けモルタルが盛り上がるまでたたき締める。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

85

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

なお、タイル張継ぎ部分の張付けモルタルは、除去し、塗り直す。
③ 表張り紙の紙はがしは、(f)④による。
④ 化粧目地は、(f)⑤による。
⑤ 目地詰め後、タイル面の清掃を行う。
⑥ ①から⑤まで以外は、(c)による。
・ ・ ・(h) まぐさ、窓台等のタイル張りは、次による。
① 下地は、設計図書に基づき、形状、水勾配等を正しく施工する。小口タイル以上の大き・ ・ ・さのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に張り付ける場合は、4.2.2(8)(ｶ)の引金物を張付けモルタルに塗り込み、必要に応じて、受木を添えて 24 時間以上支持する。
② 窓台部分のタイルは、窓枠、水切板等の裏面に差し込み、裏面に隙間のないようにモルタルを充填する。
③ ①及び②以外は、一般部分に準ずる。
(i) 伸縮調整目地にはみ出した張付けモルタルは全て削り落とし、張付けモルタルの施工が適切でなく隙間のできた場合はモルタルを補充し、目地の形状を整える。
(ｷ) 養生等及び清掃は、次による。
(a) 養生等は、次による。
① 強い直射日光、強風、降雨等により損傷を受けるおそれのある場合は、シートを張るなどして養生を行う。
② モルタルが急激な乾燥又は凍結のおそれがある場合は、適切な防寒、保温設備等を設け、凍結等のないようにする。
③ 施工中及びモルタルが十分硬化しないうちに、タイル張り面に振動、衝撃等を与えない。
(b) 清掃は、次による。
① 清掃は水洗いとし、タイル表面を傷めないように汚れを取り除く。
② 目地モルタルによる汚れが著しい場合は、監督職員の承諾を受けて、清掃に酸類を用いることができる。また、酸洗い前後は水洗いを行い、酸類が残らないようにする。
なお、金物類には、酸類が掛からないように養生を行う。
(7) 有機系接着剤によるタイル張りは、次による。
(ｱ) 材料は、次による。
有機系接着剤によるタイル張りの材料は、4.2.2(8)の(ｱ)(b)及び(ｲ)から(ｶ)までによる。
(ｲ) シーリング材は、次による。
(a) シーリングは、３章７節［シーリング］による。シーリング材の種類は、特記による。
特記がなければ、打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材はポリウレタン系シーリング材とし、伸縮調整目地その他の目地は変成シリコーン系シーリング材とする。
(b) シーリング材は、施工に先立ち、接着剤による汚染が出ないことを確認する。
(ｳ) 施工時の環境条件は、次による。
(a) 降雨、降雪又は強風が予想される場合、その他タイル張りに悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。
(b) 施工中又は施工後の気温が５℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。
(ｴ) 施工前の確認
施工前の確認は、(3)によるほか、下地が十分乾燥していること。
(ｵ) 施工は、次による。
(a) 下地及びタイルごしらえは、次による。
① モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理は、特記による。目荒し工法とする場合

国土交通省大臣官房官庁営繕部

86

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

は、4.4.9(3)による。
② 外装タイル接着剤張り下地等の下地調整材塗りは、(5)(ｲ)による。
③ タイルの張付けに当たり、下地モルタルに水湿し及び吸水調整材の塗布は行わない。
④ タイルごしらえは、必要に応じて行う。
(b) タイル張りの工法と張付け材料の使用量は表 4.5.5 により、タイルの種類等は、特記による。
表 4.5.5 有機系接着剤によるタイル張り工法と張付け材料の使用量
タイルの種類

タイルの
大きさ

外装タイル

小口以上
二丁掛け
以下

ユニットタイル

小口未満

工

法

外装タイル
接着剤張り

張付け材料

裏あし高さと
裏面反り

規格番号

種 類

裏あし高さ 0.9mm
以下、かつ、裏面反り±0.7mm 以下

JIS A 5557

有機系
接着剤

上記以外
外装タイル
接着剤張り

裏あし高さ 0.9mm
以下、かつ、裏面反り±0.7mmm 以下
上記以外

使用量
(kg/㎡)
2.5

備

考

―

3.5
有機系
JIS A 5557
接着剤

2
2.5

ユニット
ごとに張
り付け
る。

(c) 工法は、次による。
① 接着剤の１回の塗布面積の限度は、30 分以内に張り終える面積とする。
② 接着剤は金ごて等を用いて平たんに塗布した後、所定のくし目ごてを用いて壁面に60°の角度を保ってくし目を立てる。裏あしのあるタイルを用い、くし目を立てて接着剤を塗り付けて張り付ける場合は、裏あしに対して直交又は斜め方向にくし目を立てる。
接着剤を平たんに塗り付ける場合は、一度くし目を立てた後に、金ごてを用いて平たんに均す。ただし、目地幅が３㎜以下の空目地の場合は、くし目状態のままとする。
③ 目地割りに基づいて水糸を引き通し、基準となる定規張りを行い、縦横目地引き通しに注意しながら張り上げる。
④ １枚張りの場合は、手でもみ込んだ後、たたき板、タイル張りに用いるハンマーでたたき押えるか、又は、振動工具を用いて加振して張り付ける。また、ユニットタイル張りの場合は、全面を軽くたたきながら目地の通りの手直しを行い、たたき板で密着させる。
・ ・ ・⑤ まぐさ、窓台等のタイル張りの下地は、水切が適切に行えるよう、形状、水勾配等を正しく施工する。
⑥ 化粧目地を詰める場合は、接着剤の硬化状態を確認した後、(6)(ｶ)(c)④に準じて目地詰めを行う。
⑦ タイル面の清掃を行う。
(d) 養生及び清掃は、次による。
① 養生は、次による。
㋐ 強い直射日光、強風、降雨等により損傷を受けるおそれのある場合は、シートを張るなどして養生を行う。
㋑ 接着剤の硬化等に影響の恐れのある場合は、適切な防寒、保温設備等を設け、凍害等のないようにする。
② 清掃は、次による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

87

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版㋐ 清掃は水洗いとし、タイル表面を傷めないように汚れを取り除く。
㋑ 目地モルタルによる汚れが著しい場合は、監督職員の承諾を受けて、清掃に酸類を用いることができる。また、酸洗い前後に水洗いを行い、酸類が残らないようにする。
なお、金物類には、酸類が掛からないように養生を行う。
㋒ 接着剤がタイル表面に付着して硬化した場合には、汚れ除去用の発泡樹脂製品、砂消しゴム等で削り取る。ただし、表面が平滑な壁タイル等は、接着剤が硬化する前に溶剤等でふき取る。
4.5.9 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
工法は、4.4.10 による。ただし、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタ
イル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。
4.5.10 アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
工法は、4.4.11 による。ただし、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタ
イル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。
4.5.11 アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法
工法は、4.4.12 による。ただし、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタ
イル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。
4.5.12 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
工法は、4.4.13 による。ただし、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタ
イル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。
4.5.13 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
工法は、4.4.14 による。ただし、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタ
イル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。
4.5.14 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法
工法は、4.4.15 による。ただし、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタ
イル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。
4.5.15 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法
特殊ドリルを使用して、タイル中央に穿孔し直接注入口付アンカーピンを打ち込み、注入用エ
ポキシ樹脂を注入してタイルを固定する。タイルにあけた孔は化粧キャップ又は樹脂パテでふさぐ。
(1) 適用できるタイルの大きさは、小口タイル以上を目安とする。
(2) 注入口付アンカーピンの本数は、特記による。
(3) (1)及び(2)以外は、4.4.13 に準ずる。
4.5.16 目地改修工法(1) 目地ひび割れ部改修工法は、次による。
(ｱ) 既存目地材は、タイルに損傷を与えないように目地に沿って下地モルタルの表面までダイ・ ・ ・

ヤモンドカッターを入れてはつり取る。
(ｲ) (ｱ)の後、目地部分に付着したほこりや異物を除く。
(ｳ) 目地詰めは、4.5.8(6)(ｶ)による。
(ｴ) 目地詰め後、タイル面の清掃を行う。
(2) 伸縮調整目地改修工法は、次による。
(ｱ) 伸縮調整目地の位置及び寸法は、特記による。目地の切込みに先立ち、伸縮調整目地位置とタイル目地の取合いについて確認し、監督職員と協議する。
(ｲ) 目地位置に沿って、ダイヤモンドカッターを用いて構造体表面まで切り込み、所定の形状

国土交通省大臣官房官庁営繕部

88

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

・ ・ ・

・ ・ ・

になるようはつり器具を用いてはつり落とし、目地材として発泡合成樹脂板の類を設ける。
なお、既存タイル面を切断する場合で、タイルが浮くなどのおそれがある場合は、監督職員と協議する。
(ｳ) 目地のシーリングは、３章７節［シーリング］による。
６節 塗り仕上げ外壁等の改修
4.6.1 一般事項
この節は、既存の仕上塗材塗り仕上げ等を改修する場合及びコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁等に仕上塗材塗りを行う場合に適用する。
4.6.2 仕上塗材仕上げ(1) 施工に先立ち、見本帳又は見本塗板を監督職員に提出する。
なお、見本塗板は、所要量又は塗厚が工程ごとに確認できるものとする。
(2) 仕上げ工程の放置時間等は、7.1.4［施工一般］(8)による。
(3) 施工場所の気温が低い場合は、7.1.6［施工管理］(1)による。
(4) 降雨、多湿等により結露のおそれのある場合又は強風時には、原則として行わない。
(5) 仕上げに溶剤を用いる場合は、換気をよくして、溶剤による中毒を起さないようにする。
(6) 所要量等の確認方法は、防水形の仕上塗材の場合、単位面積当たりの使用量によることを標準とする。また、仕上りの程度の確認は、表 4.6.1 による。
表 4.6.1 仕上りの程度の確認
確 認 項 目仕上りの程度

見本帳又は見本塗板との比較

見本と色合、模様、つや等の程度が同様であること。

塗り面の状態むら、はじき等がないこと。

(7) シーリング面に仕上塗材仕上げを行う場合は、シーリング材が硬化した後に行うものとし、塗重ね適合性を確認し、必要な処理を行う。
(8) 各種塗料塗りを行う場合は、７章［塗装改修工事］による。
(9) コンクリートの表面のひび割れ部及び欠損部の処置は、３節による。
(10) モルタルの表面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処置は、４節による。
4.6.3 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整(1) 既存塗膜の劣化部の除去、下地処理及び下地調整は、次により、工法は特記による。
(ｱ) サンダー工法(ｲ) 高圧水洗工法(ｳ) 塗膜はく離剤工法(ｴ) 水洗い工法(2) 下地調整で、下地調整塗材に代えてポリマーセメントモルタルを使用する場合は、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

89

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) サンダー工法は、次による。
(ｱ) 工程は表 4.6.2 により、処理範囲は特記による。特記がなければ、既存仕上げ面全体とする。
表 4.6.2 サンダー工法
工

程除去・下地処理・下地調整方法

1

劣 化 膜 の 除 去

ぜい弱化した塗膜の表面及びふくれ等をサンダー、スクレーパー等により除去する。

2

下地処理（下地のひび
割れ部等の補修）

特記による。

3

4

下
地
調
整

水洗い・清掃粉化物、付着物等は、高圧水洗機を使用して除去し、清掃を行う。

下地調整材塗りサンダー等により部分的に除去した箇所を、セメント系下地調整塗材を充填し、段差のないよう全体を調整する。
なお、使用する下地調整塗材等は 4.6.4 による。

(ｲ) 高圧水洗機は、粉化物、付着物等の除去に適したものとする。
(4) 高圧水洗工法は、次による。
(ｱ) 工程は表 4.6.3 により、処理範囲は特記による。特記がなければ、既存仕上げ面全体とする。
表 4.6.3 高圧水洗工法
工

程

除去・下地処理・下地調整方法

1

既存塗膜及び下地の劣化部の除去高圧水洗機を使用し、既存塗膜及び下地コンクリートの劣化部を除去する。

2

下地処理（下地のひび
割れ部等の補修）

特記による。

3

下地調整

高圧水洗機により除去した箇所を下地調整塗材でしごき塗りを行い、平らに仕上げる。
なお、使用する下地調整塗材等は 4.6.4 による。

(ｲ) 高圧水洗機の加圧力は、コンクリート表面及び既存塗膜の付着強度により異なるため、試験施工を行い、監督職員の承諾を受ける。
(ｳ) 高圧水洗機を使用し、既存塗膜を除去する場合は、施工に関する十分な経験と技能を有する技術者の施工とする。
なお、高圧水による事故の防止に努める。
(ｴ) 床版下及び厚付け仕上塗材仕上等の場合は、工程３を省略する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

90

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(5) 塗膜はく離剤工法は、次による。
(ｱ) 工程は表 4.6.4 により、処理範囲は特記による。特記がなければ、既存仕上げ面全体とする。
表 4.6.4 塗膜はく離剤工法
工

程

膜

の

除去・下地処理・下地調整方法

1

塗

2

下地処理（下地のひび
割れ部等の補修）
下
地
調
整

3
4

水

除

洗

去

塗膜はく離剤を使用し、スクレーパー等により既存塗膜を全て除去する。
特記による。

い

塗膜、粉化物等の除去、清掃を行う。
全面に下地調整塗材でしごき塗りを行い、平らに仕上げる。
なお、使用する下地調整塗材等は 4.6.4 による。

下地調整材塗り(ｲ) 塗膜はく離剤は、試験施工を行い、監督職員の承諾を受ける。
(ｳ) 塗膜はく離剤を使用し、既存塗膜を除去する場合は、はく離剤等が残り、新規塗膜に影響を与えることのないよう除去する。
(ｴ) 床版下及び厚付け仕上塗材仕上等の場合は、工程４を省略する。
(6) 水洗い工法は、次による。
(ｱ) 工程は表 4.6.5 により、処理範囲は特記による。特記がなければ、(3)から(5)までの処理範囲以外の既存仕上面全面とする。
表 4.6.5 水洗い工法
工

程除去・下地処理方法

1

下地処理（下地のひび
割れ部等の補修）

特記による。

2

水洗い・清掃粉化物、付着物等は、デッキブラシ等を用いて水洗いし、除去・清掃する。

(ｲ) 水洗いで、デッキブラシによる水洗いに代えて、高圧水洗機を使用する場合は、粉化物・付着物等の除去に適した加圧力のあるものとし、監督職員の承諾を受ける。
(7) モルタル下地の仕上げは表 4.6.6 により、仕上塗材の種類に応じた○印の仕上げとする。
表 4.6.6 仕上塗材の種類に応じたモルタル下地の仕上げ
仕上塗材の種類 (呼び名)

モルタル下地の仕上げ

備考

はけ引き

金ごて

木ごて

外装薄塗材Ｓｉ、 外装薄塗材Ｅ、外装薄塗材Ｓ、外装厚塗材Ｓｉ、 外装厚塗材Ｅ、 複層塗材ＣＥ、複層塗材Ｓｉ、 複層塗材Ｅ

○

○

○

薄塗材の場合は、
金ごて又は木ごて

外装厚塗材Ｃ○─○─

可とう形外装薄塗材Ｓｉ、可とう形外装薄塗材Ｅ、防水形外装薄塗材Ｅ、可とう形複層塗材ＣＥ、複層塗材ＲＥ、防水形複層塗材ＣＥ、 防水形複層塗材Ｅ、防水形複層塗材ＲＥ

─

○

─

─

可とう形改修塗材Ｅ、可とう形改修塗材ＲＥ、
可とう形改修塗材ＣＥ

─

─

─

─

(注) 可とう形改修塗材は、既存塗膜を下地とする改修に適用する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

91

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(8) ＡＬＣパネル下地の場合、ＡＬＣパネル面の欠け、穴等は、ＡＬＣパネルの製造所の指定する補修用材料 (既調合のもの) で平滑にする。
(9) 押出成形セメント板下地の場合は、押出成形セメント板面の欠け、表面の傷等を押出成形セ
メント板の製造所の指定する補修材料で平滑にする。
4.6.4 既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ外壁等の下地調整
既存のコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁等に仕上塗材塗りを行う場合の下地調整は、次による。
(ｱ) コンクリート面の下地調整は、次による。
(a) 目違いは、サンダー掛け等により取り除く。
(b) 下地面の清掃を行う。
(c) 下地調整塗材Ｃ－２を、１～２mm 程度全面に塗り付けて、平滑にする。ただし、スラブ下等の見上げ面及び厚付け仕上塗材仕上げ等の場合は、省略する。
(d) 下地の不陸調整厚さが１mm 以下の場合は、(c)の下地調整塗材Ｃ－２に代えて、下地調
整塗材Ｃ－１を平滑に塗付けることができる。
(e) 下地の不陸調整厚さが３mm を超えて 10mm 以下の場合は、(c)の下地調整塗材Ｃ－２に代えて、下地調整塗材ＣＭ－２を平滑に塗り付ける。
(ｲ) モルタル、プラスター及びプレキャストコンクリート面の下地調整は、次による。
(a) 下地面の清掃を行う。
(b) 合成樹指エマルションシーラーを全面に塗り付ける。ただし、仕上塗材の下塗材で代用する場合は、省略することができる。
(ｳ) ＡＬＣパネル面の下地調整は、次による。
(a) 下地面の清掃を行う。
(b) 合成樹脂エマルションシーラーを全面に塗り付ける。ただし、下地調整塗材Ｅで代用す
る場合は、省略することができる。
(c) 仕上塗材の製造所の仕様により下地調整塗材Ｃ－１又は下地調整塗材Ｅを全面に塗り付
けて、平滑にする。ただし、外装薄塗材Ｓ仕上げの場合は、下地調整塗材Ｃ－２を全面に塗り付けて、平滑にする。
(ｴ) 押出成形セメント板面の下地調整は、次による。
(a) 下地面の清掃を行う。
(b) 日本建築学会材料規格 JASS 18 M-201[反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応硬化
形合成樹脂シーラー]に基づく塗料を全面に塗り付ける。
なお、仕上塗材の製造所の仕様により、下塗材を JASS 18 M-201 に基づく塗料で、代用することができる。
4.6.5 工法
(1) 外装薄塗材Ｓｉ及び可とう形外装薄塗材Ｓｉは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する水の量で均一になるように行う。ただし、溶剤系の下塗材の場合は、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一になるように行う。
(ｲ) 下塗りは、だれ、塗残しのないように均一に塗り付ける。
(ｳ) 主材塗りは、次による。
(a) 吹付けの場合、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、、仕上塗材の製造所の指定する吹付け条件により吹き付ける。
(b) ローラー塗りの場合、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定のローラーを用いて塗り付ける。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

92

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(2) 外装薄塗材Ｅ及び可とう形外装薄塗材Ｅは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(1)(ｱ)による。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 主材塗りは、次による。
(a) 吹付けの場合は、(1)(ｳ)(a)による。
(b) ローラー塗りの場合は、(1)(ｳ)(b)による。
・

・

・

・

(c) こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定のこてを用いて塗り付ける。
(3) 防水形外装薄塗材Ｅは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(1)(ｱ)による。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等にはけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗り付ける。
(ｴ) 主材塗りは、次による。
(a) 基層塗りは、だれ、ピンホール、塗残しのないよう下地を覆うように均一に塗り付ける。
(b) 模様塗りは、次による。
① 吹付けの場合は、(1)(ｳ)(a)による。
② ローラー塗りの場合は、(1)(ｳ)(b)による。
(4) 外装薄塗材Ｓは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一になるように行う。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 主材塗りは、(1)(ｳ)(a)による。
(5) 外装厚塗材Ｃは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する水の量で均一になるように行う。ただし、溶剤系の下塗材及び上塗材の場合は、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、仕上塗材の製造所の指定する可使時間内に使い終わる量とする。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 主材塗りは、次による。
(a) 吹付けの場合は、次による。
① 基層塗りと模様塗りの２回とする。
② 基層塗りは、だれ、ピンホール及び塗残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。
③ 模様塗りは、(1)(ｳ)(a)による。
・・④ 凸部処理は、模様塗りの後に、見本塗板と同様の模様になるように、こて又はローラーにより押さえる。
・・(b) こて塗りの場合は、(2)(ｳ)(c)による。
(ｴ) 上塗材を用いる場合は、上塗りは、２回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が生じない
ように均一に、はけ、ローラー又はスプレーガンにより塗り付ける。
(6) 外装厚塗材Ｓｉ及び外装厚塗材Ｅは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する水の量で均一になるように行う。ただし、溶剤系の下塗材又は上塗材の場合は、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一になるように行う。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

93

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｳ) 主材塗りは、次による。
(a) 吹付けの場合は、(5)(ｳ)(a)による。
(b) ローラー塗りの場合は、(1)(ｳ)(b)による。
・・(c) こて塗りの場合は、(2)(ｳ)(c)による。
(ｴ) 上塗りは、(5)(ｴ)による。
(7) 複層塗材ＣＥ及び複層塗材ＲＥは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜ(a) 材料の練混ぜは、(5)(ｱ)による。
(b) 溶剤系の下塗材又は上塗材の場合は、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一に薄める。
(c) ２液形上塗材は、薄める前に基剤と硬化剤を仕上塗材の製造所の指定の割合で混ぜ合わせる。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 主材塗りは、次による。
(a) 吹付けの場合は、(5)(ｳ)(a)による。
(b) ローラー塗りの場合は、(1)(ｳ)(b)による。
(ｴ) 上塗りは、次による。
(a) 上塗材の所要量は、メタリックの場合は 0.4 ㎏/㎡以上とする。また、上塗りの工程を３回以上とし、第１回目はクリヤー又はメタリックと同系色のエナメルを塗り付け、最上層
はクリヤーとする。
(b) (a)以外の場合は、上塗りは、(5)(ｴ)による。
(8) 複層塗材Ｓｉ及び複層塗材Ｅは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(6)(ｱ)及び(7)(ｱ)(c)による。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 主材塗りは、(7)(ｳ)による。
(ｴ) 上塗りは、(7)(ｴ)による。
(9) 可とう形複層塗材ＣＥは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(7)(ｱ)による。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 主材塗りは、次による。
(a) 吹付けの場合は、次による。
① 基層塗りは、(3)(ｴ)(a)による。
② 模様塗りは、(1)(ｳ)(a)による。
③ 凸部処理は、(5)(ｳ)(a)④による。
(b) ローラー塗りの場合は、(1)(ｳ)(b)による。
(ｴ) 上塗りは、(7)(ｴ)(b)による。
(10) 防水形複層塗材ＣＥ及び防水形複層塗材ＲＥは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(7)(ｱ)による。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 増塗りは、(3)(ｳ)による。
(ｴ) 主材塗りは、次による。
(a) 基層塗りは、２回塗りとし、だれ、ピンホール及び塗残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。
(b) 模様塗りは、(3)(ｴ)(b)による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

94

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｵ) 上塗りは、(7)(ｴ)(b)による。
(11) 防水形複層塗材Ｅは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(8)(ｱ)による。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 増塗りは、(3)(ｳ)による。
(ｴ) 主材塗りは、(10)(ｴ)による。
(ｵ) 上塗りは、(7)(ｴ)(b)による。
(12) 可とう形改修塗材Ｅは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する水の量で均一に行う。ただし、溶剤系の上塗材の場合は、指定量の専用薄め液で均一に行う。
なお、２液形上塗材は、(7)(ｱ)(c)による。
(ｲ) 主材塗りは、(3)(ｴ)(b)による。
(ｳ) 上塗りは、(7)(ｴ)(b)による。
(13) 可とう形改修塗材ＲＥ及び可とう形改修塗材ＣＥは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(12)(ｱ)による。
なお、練混ぜ量は、仕上塗材の製造所の指定する可使時間内に使い終わる量とする。
(ｲ) 主材塗りは、(3)(ｴ)(b)による。
(ｳ) 上塗りは、(7)(ｴ)(b)による。
4.6.6 部分改修工法
部分改修工法は、次による。
(ｱ) 薄付け仕上塗材の場合は、4.6.5 の(1)から(4)までにより、既存部分との模様合わせを行
い、全面に上塗補修材又は可とう形改修塗材を塗る。
(ｲ) 厚付け仕上塗材及び複層仕上塗材の場合は、4.6.5 の(5)から(9)までにより、下塗材及び主材で既存部分との模様合わせを行い、全面に上塗材又は可とう形改修塗材を塗る。
(ｳ) 防水形複層仕上塗材の場合は、4.6.5 の(10)から(12)までにより、下塗材及び主材で既存部分との模様合わせを行い、全面に上塗材を塗る。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

95

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

７節 マスチック塗材塗り仕上げ外壁等の改修
4.7.1 一般事項
この節は、コンクリート面、押出成形セメント板面、モルタル面及びＡＬＣパネル面に、マス
チック塗材を多孔質のハンドローラーを用いて塗る工法に適用する。
4.7.2 マスチック塗材塗り(1) マスチック塗材塗りは、表 4.7.1 により、〇印の工程を行い、種別は特記による。
表 4.7.1 マスチック塗材塗り
種
工

程

Ａ種

下 地 押 え2塗 材 塗 り

3

仕上材塗り

塗

Ｂ種

○ (注)1

下地調整

1

別
材

そ

の

他

塗付け量
(㎏/㎡)

7.2.5［モルタル面及びプラスター面の下地調整］又は 7.2.6［コンクリート面、ＡＬＣパネル面及び押出成形セメント板面の下地調整］による。

─

○

─

合成樹脂エマルションシーラー

0.12

─

○

マスチック C 用シーラー

0.12

○

─

マスチック塗材 A

1.20

─

○

マスチック塗材 C

1.80

─

○

つや有合成樹脂エマルションペイント２回塗り

0.20(注) 1. 下地調整の種別は、塗材その他の欄による。
2. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表 7.2.6[コンクリート面及び押出成形セメント
板面の下地調整]によるＲＢ種とする。

(2) マスチック塗材は、マスチック塗材の製造所において調合されたものとする。
・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・

(3) マスチック塗材は、施工に先立ち、かくはん機を用いてかくはんする。
(4) 塗付けは、下地にくばり塗りを行った後、均し塗りを行い、次にローラー転圧によりパターン付けをして一段塗りで仕上げる。
(5) 塗継ぎ幅は、800mm 程度とし、塗継ぎ部が目立たないように、むらなく仕上げる。
(6) パターンの不ぞろいは、追掛塗りをし、むら直しを行って調整する。
(7) 部分改修工法は、(1)から(6)までにより既存部分との模様を合わせるように施工する。
８節 外壁用塗膜防水材による改修
4.8.1 一般事項
この節は、既存の仕上塗材塗り仕上げ等を改修する場合及びコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁、押出成形セメント板外壁、ＡＬＣパネル外壁等に外壁用塗膜防水材塗りを行う場合に適用する。
4.8.2 外壁用塗膜防水材仕上げ(1) 外壁用塗膜防水材仕上げは、4.6.2 の(1)から(5)までによる。
(2) 所要量等の確認方法は、単位面積当たりの使用量によることを標準とする。また、仕上りの程度の確認は、表 4.6.1 による。
(3) シーリング面に外壁用塗膜防水材仕上げを行う場合は、シーリング材が硬化した後に行うものとし、塗重ね適合性を確認し、必要な処理を行う。
なお、シーリング材を打ち替える場合は、外壁用塗膜防水材の製造所が指定するシーリング材を使用する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

96

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(4) 各種塗料塗りを行う場合は、７章［塗装改修工事］による。
(5) コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処置は、３節による。
なお、表 4.2.6 で特記した場合のひび割れ部の処置は、下地挙動緩衝材による。
(6) モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処置は、４節による。
なお、表 4.2.6 で特記した場合のひび割れ部の処置は、下地挙動緩衝材による。
4.8.3 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整(1) 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、4.6.3 の(1)から(6)までによる。
(2) モルタル下地の仕上げは、金ごてとする。
(3) ＡＬＣパネルの場合は、4.6.3(8)による。
(4) 押出成形セメント板の場合は、4.6.3(9)による。
4.8.4 既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ外壁等の下地調整
既存のコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁等に外壁用塗膜防水材塗りを行う場合の下地調整は、次による。ただし、目地には、外壁用塗膜防水材の製造所が指定するシーリング材を使用する。
(ｱ) コンクリート面の下地調整は、4.6.4(ｱ)による。
(ｲ) モルタル及びプレキャストコンクリート面の下地調整は、4.6.4(ｲ)による。
(ｳ) ＡＬＣパネル面の下地調整は、4.6.4(ｳ)による。
(ｴ) 押出成形セメント板面の下地調整は、4.6.4(ｴ)による。
4.8.5 工法
(1) 材料の練混ぜは、外壁用塗膜防水材の製造所の指定する量の水で均一になるように行う。ただし、溶剤系のプライマー及び外壁用仕上塗料の場合は、指定量の専用薄め液で均一になるように行う。また、２液形は、薄める前に主剤と硬化剤を外壁用塗膜防水材の製造所の指定する割合で混ぜ合わせる。
なお、練混ぜ量は、外壁用塗膜防水材の製造所の指定する可使時間内に使い終わる量とする。
(2) プライマーは、だれ及び塗残しのないように均一に塗り付ける。
(3) 下地挙動緩衝材は、幅 0.2 mm 以上 2.0mm 未満のひび割れ部及びひび割れ部の延長上 50mm 以
上に 50mm 程度の幅で 0.5kg/m2 を端部に段差のないようにはけにより塗り付ける。
(4) 増塗りは、はけ又はローラーにより、防水材塗りに先立ち、あらかじめ 0.5～1.0kg/m2 を端部に段差のないように塗り付ける。
なお、増塗りを行う部位は、プレキャストコンクリート、ＡＬＣ パネル等の継手目地、建具
回り、貫通部回り等の防水上重要な部位、出隅、入隅、目地部等の膜厚が薄くなりやすい部位、
開口部回り等のひび割れが発生し易い部位、下地の動きが激しい部位等とする。
(5) 防水材塗りは、所定の厚みが確保できるように、塗付け方法により１～３回塗りとし、だれ、
ピンホール及び塗残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。
なお、ＡＬＣ パネル下地の場合、防水材の吹付け前にはローラーで目つぶし塗りする。
(6) 模様材塗りは、仕上げの形状に応じ、外壁用塗膜防水材の製造所の仕様により、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、指定する吹付け条件又はローラーを用いて塗り付ける。
(7) 外壁用仕上塗料は、２回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が生じないように均一に、はけ、ローラー又はスプレーガンにより塗り付ける。
4.8.6 部分改修工法
部分改修工法は、4.8.5 により、プライマー、防水材及び模様材で既存部分との模様合わせを行い、全面にプライマー及び外壁用仕上塗料を塗る。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

97

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

５章 建具改修工事
１節 共通事項
5.1.1 一般事項
(1) この章は、既存建具を新規建具に改修する場合及び新規に建具を設ける場合に適用する。また、１章 [各章共通事項]と併せて適用する。
(2) 建具
建具は、次による。
(a) アルミニウム製建具(b) 樹脂製建具(c) 鋼製建具(d) 鋼製軽量建具(e) ステンレス製建具(f) 自動ドア開閉装置(g) 自閉式上吊り引戸装置(h) 重量シャッター(i) 軽量シャッター(j) オーバーヘッドドア(3) 電気配管等は、「公共建築改修工事標準仕様書 (電気設備工事編) 」による。
5.1.2 基本要求品質(1) 建具工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 建具は、所定の形状及び寸法を有すること。また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。
(3) 建具は、耐風圧性、気密性、水密性等に関して所定の性能を有すること。また、所要の耐震性能を有すること。
5.1.3 改修工法
(1) 既存建具を新規建具に改修する場合は次により、工法は特記による。
(ｱ) かぶせ工法
既存建具の外周枠を残し、その上から新規金属製建具を取り付ける工法。
(ｲ) 撤去工法
・ ・ ・

既存建具の枠回りをはつり又は引抜きによって撤去し、新規建具を取り付ける工法。
(2) 新規に建具を設置する場合における、新規建具を設ける壁部分の開口の開け方及び新規建具
周囲の補修工法並びにその範囲は、特記による。
(3) 施工に先立ち、設計図書に定められた補修範囲を確認し、設計図書との相違等について監督
職員と協議する。
(4) 外部に面する建具の作業工程は、原則として、方立等の撤去、建具枠の取付及びガラスのはめ込みまでを１日の作業とし、強風及び降雨に対して注意する。
(5) 建具周囲のシーリングは、３章７節［シーリング］による。
5.1.4 防火戸
(1) 防火戸の指定は、特記による。
(2) 防火戸は、建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けたものとする。
(3) 防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸について、ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器と連動させる場合は、特記による。
なお、防煙シャッターの場合は、煙感知器と連動するものとする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

98

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(4) 防火区画に用いる防火戸で、通行の用に供する部分に設けるものは、建築基準法施行令第 112条第 13 項第一号ロに基づき、周囲の人の安全確保ができるものとする。
5.1.5 見本の製作等(1) 建具見本の製作は、特記による。
(2) 特殊な建具の仮組(ｱ) 仮組の実施は、特記による。
(ｲ) 仮組を行う場合は、仮組方法、確認項目、確認方法等を記載した施工計画書を作成する。
5.1.6 取付け調整等(1) 施工後，建具の機能が満たされるよう調整する。
(2) モルタル、シーリング材、塗料等が建具の見え掛り面に付着した場合は、直ちに除去する。
(3) ブラインドボックス等の再使用が特記された場合は、取外し作業等により破損しないように行う。
5.1.7 その他
(1) 開閉操作が複雑な建具は、操作方法を表示する。
(2) 開口部の侵入防止対策上有効な措置が講じられた「防犯建物部品」の適用は、特記による。
5.1.8 有害物質を含む材料の処理
改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合は、監督職員と協議する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

99

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

２節 アルミニウム製建具
5.2.1 一般事項
この節は、建具の製造所が通常製作している既製のアルミニウム押出形材及びその他の材料を用いて製作するアルミニウム製建具に適用する。
5.2.2 性能及び構造(1) 建具の性能及び構造は、ドアセットの場合は JIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合は JIS
A 4706 (サッシ) による。
(2) アルミニウム製建具の性能値等(ｱ) 耐風圧性、気密性及び水密性の等級並びに枠の見込み寸法は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具の場合は、表 5.2.1 により、種別は特記による。
表 5.2.1 外部に面するアルミニウム製建具の性能等級等
性能項目
種別

耐風圧性

Ａ種

S－4

Ｂ種

S－5

Ｃ種

S－6

気密性

水密性

枠の見込み寸法
(mm)

A－3

W－4

70(注)

A－4

W－5

特記による。

(注) 形式が引き違い・片引き・上げ下げ窓で、複層ガラスを使用する
場合は、枠の見込み 100mm とする。

(ｲ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、特記による。
(ｳ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。
(ｴ) 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。
5.2.3 材料
(1) アルミニウム材(ｱ) 押出形材は、JIS H 4100 (アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材) による。
(ｲ) 板材は、JIS H 4000 (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) による。
(2) ステンレス鋼板は、5.6.3(1)による。
(3) 補強材、力骨、アンカー等は、鋼製又はアルミニウム合金製とする。鋼製のものは、亜鉛めっき等の接触腐食の防止措置を講ずる。
(4) 気密材及び擦れ合う部分、振れ止め、戸当りの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。
(5) 網戸等は、次による。
(ｱ) 網戸の枠は、(1)(ｱ)による。
(ｲ) 防虫網は、合成樹脂製、ガラス繊維入り合成樹脂製又はステンレス (SUS316) 製とし、材
質、線径及び網目は特記による。特記がなければ、合成樹脂製とし、合成樹脂の線径は 0.25mm
以上、網目は 16～18 メッシュとする。
(ｳ) 防鳥網は、ステンレス (SUS304) 線材、線径は 1.5mm、網目寸法は 15mm とし、適用は特記による。
(6) アルミニウムに接する小ねじ等の材質は、ステンレス製とする。
(7) 建具用金物は、7 節による。
(8) 枠の周囲に充填するモルタルは、表 6.15.2［調合 (容積比) 及び塗厚の標準］による。
(9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、３章７節［シーリング］による。
(10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

100

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

5.2.4 形状及び仕上げ(1) 枠、かまち等に用いるアルミニウム板の厚さは、1.5mm 以上とする。
(2) 建具の枠の見込み寸法は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は、表 5.2.1 による。
(3) 構造は、次による。
(ｱ) 枠見込み 70mm の建具に用いる引違い及び片引きの障子は、ガラスのはめ込みにグレイジン
グチャンネルが使用できる構造とする。
(ｲ) 外部に面する引違い窓及び片引き窓は、容易に網戸が取り付けられる構造とする。
(ｳ) 外部に面する建具のガラス溝の寸法，形状等は，5.13.3 による。
なお，屋内に使用する建具のガラス溝は、建具の製造所の仕様による。
(4) アルミニウムの表面処理は、表 5.2.2 により、種別、標準色・特注色の別等は特記による。
なお、溶接する箇所は、原則として、溶接後に表面処理を行う。
(5) 種別が表 5.2.2 のＡＢ－１種、ＡＢ－２種、ＡＣ－１種又はＡＣ－２種の場合は、表面処理
後に次の措置を講ずる。
(ｱ) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。
(ｲ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。
(6) ステンレス製くつずりを使用する場合の厚さは、表 5.4.2 により、仕上げは、5.4.4(5)による。
(7) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702 又は JIS A 4706 による。
(8) 結露水の処理方法は、特記による。
表 5.2.2 表面処理の種別
ＪＩＳ
種 別

表面処理

AB－1 種

無着色陽極酸化皮膜

AB－2 種

着色陽極酸化皮膜

AC－1 種

無着色陽極酸化皮膜

AC－2 種

着色陽極酸化皮膜

BA－1 種

無着色陽極酸化塗装複合皮膜

BA－2 種

着色陽極酸化塗装複合皮膜

BB－1 種

無着色陽極酸化塗装複合皮膜

BB－2 種

着色陽極酸化塗装複合皮膜

BC－1 種

無着色陽極酸化塗装複合皮膜

BC－2 種

着色陽極酸化塗装複合皮膜

C種

化成皮膜の上に塗装 (注)規格番号

規 格 名 称JIS H 8601

アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜

皮膜又は複合
皮膜の種類
AA15
AA6
A2 (過酷な環
境の屋外)

JIS H 8602

アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜

B (一般的な環
境の屋外)

C (屋内)JIS H 4001

アルミニウム及びアルミニウム
合金の焼付け塗装板及び条─(注) 常温乾燥形の塗装の場合は、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

101

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

5.2.5 工法
(1) 加工及び組立は、次による。
(ｱ) 枠、くつずり、水切り板等のアンカーは、建具に適したものとし、両端から逃げた位置から、間隔 500mm 以下に取り付ける。
(ｲ) 雨水浸入のおそれのある接合部には、その箇所に適したシーリング材又は止水材を用いて止水処理を行う。
(ｳ) 水切り板、ぜん板等は、特記による。
(ｴ) 水切り板と下枠との取合いには、建具枠回りと同一のシーリング材を用いる。
(ｵ) 枠及び戸の付属部品の取り付く箇所には、必要な補強を行う。
(2) 取付けは、次による。
(ｱ) かぶせ工法の場合は、次による。
(a) 既存枠は、新規に取り付けた建具に対して十分な耐力があること。十分な耐力が期待できない場合は、補強板、あと施工アンカー等の併用について監督職員と協議する。
(b) 既存枠の錆及び塗料の浮き部などは、ワイヤブラシなどで清掃し、表 7.3.2[亜鉛めっき
鋼面錆止め塗料の種別]のＡ種の塗料を１回塗りする。
(c) 既存枠へ新規に建具を取り付ける場合は、原則として、小ねじ留めとし、留め付けは、端部は 100mm 以下、中間の留め付け間隔は 400mm 以下とする。やむを得ず、溶接留めとす
る場合は、監督職員と協議し、溶接スラグを取り除き、溶接部分には、表 7.3.2 のＡ種の塗料を１回塗りする。
(d) 既存枠と新規枠内に水が溜まらないように措置を講ずる。
(ｲ) 撤去工法及び新規に設ける場合は次による。
(a) 可能な限り、内外装を傷めないように既存建具を撤去する。
(b)コンクリート系下地へ新規に建具を取り付ける場合は、次による。
① 構造体コンクリートにあと施工アンカーを固定する。
② くさびかい等により仮留め後、サッシアンカーをコンクリートに固定されたあと施工アンカーに溶接又はサッシアンカーをコンクリートに固定された下地金物にねじ等で留め付ける。
③ くさび等を撤去し、躯体と枠との間には、モルタルを充填し、必要に応じて、補強等を行う。ただし、屋内で、水掛り部分以外の場合は、くさびを残したままモルタルを充填することができる。
④ くつずり、下枠等のモルタル充填の困難な箇所は、あらかじめ裏面に鉄線等を取り付けておき、モルタル詰めを行った後に取り付ける。
(c) 鉄骨下地へ新規に建具を取り付ける場合は、建具枠の四周において、鉄骨下地との間にく
さび、平板等をはさみ込んで仮固定後、溶接、小ねじ留め等とする。
なお、溶接箇所は、表 7.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]のＡ種の錆止め塗料を塗り付ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

102

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

３節 樹脂製建具
5.3.1 一般事項
この節は、建具の製造所が通常製作している無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。
5.3.2 性能及び構造(1) 建具の性能及び構造は、5.2.2(1)による。
(2) 樹脂製建具の性能値等(ｱ) 耐風圧性、気密性及び水密性の等級並びに枠の見込み寸法は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具の場合は表 5.3.1 により、種別は特記による。
表 5.3.1 外部に面する樹脂製建具の性能等級
性能項目

耐風圧性

種別
Ａ種

S－4

Ｂ種

S－5

C種

S－6

気密性

水密性

枠の見込み寸法
(mm)

W－4
A－4

W－5

特記による。

(ｲ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具の場合は表 5.3.2 により、種別は特記による。
表 5.3.2 外部に面する樹脂製建具の遮音性能等級
遮音性能

性能等級

種別

T-A 種

T－1

T-B 種

T－2

(ｳ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は表 5.3.3 により、種別は特記による。
表 5.3.3 外部に面する樹脂製建具の断熱性能等級
断熱性能

性能等級

熱貫流率（W/(㎡・K)）

H-A 種

H－4

2.91 以下

H-B 種

H－5

2.33 以下

H-C 種

H－6

1.90 以下

種別

5.3.3 材料
(1) 樹脂形材
樹脂形材は、JIS A 5558 (無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材) による。
(2) 補強材、力骨、アンカー等は、鋼製、ステンレス製又はアルミニウム合金製とする。鋼製は、亜鉛めっき等の接触腐食の防止措置を講ずる。
(3) 気密材及び擦れ合う部分、振れ止め、戸当りの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。
(4) 網戸等は、5.2.3(5)による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

103

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(5) アルミニウムに接する小ねじ等の材質は、ステンレス製とする。
(6) 建具用金物は、７節による。
(7) ガラスは、特記による。特記がなければ、複層ガラスとする。
なお、ガラスの材料は、5.13.2(1)による。
(8) 枠の周囲に充填するモルタルは、表 6.15.2［調合 (容積比) 及び塗厚の標準］による。
(9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、3 章 7 節［シーリング］による。
(10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
5.3.4 形状及び仕上げ(1) 枠、かまち等主要部形材に用いる外周部 (リブや突起部を除く。) の樹脂肉厚は、表面強度を保つように 2.0mm 以上とする。
(2) 建具の枠の見込み寸法は、特記による。
(3) 構造は、次による。
(ｱ) 樹脂製建具は、ガラスのはめ込みに押縁 (外押縁又は内押縁) 及びグレイジングガスケッ
トが使用できる構造とする。
(ｲ) 外部に面する引違い窓及び片引き窓は、容易に網戸が取り付けられる構造とする。
(ｳ) 外部に面する建具のガラス溝の寸法、形状等は、5.13.3 による。
(ｴ) 構成部材接合部からの水漏れ及びすきま風を防止するように、枠及びかまちは溶着接合とする。
(4) ステンレス製くつずりを使用する場合の厚さは、表 5.4.2 により、仕上げは、5.4.4(5)による。
(5) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、5.2.4(7)による。
(6) 表面色は、標準色又は特注色とし、適用は特記による。
5.3.5 工法
(1) 加工及び組立は、次による。
(ｱ) 樹脂製建具の製作並びに樹脂製建具へのガラス及び押縁のはめ込みは、原則として、建具の製造所で行う。
(ｲ) 枠、くつずり、水切り板等のアンカーは、建具に適したものとし、両端から逃げた位置から、間隔 500mm 以下に取り付ける。
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外は、5.2.5(1)の(ｲ)から(ｵ)までによる。
(2) 取付けは、5.2.5(2)(ｲ)による。
４節 鋼製建具
5.4.1 一般事項
この節は、建築物に使用する鋼製建具及び標準型鋼製建具に適用する。
5.4.2 性能及び構造(1) 建具の性能及び構造は、5.2.2(1)による。
(2) 鋼製建具の性能値(ｱ) 簡易気密型ドアセットの気密性、水密性の等級は表 5.4.1 により、適用は特記による。
なお、外部に面する鋼製建具の耐風圧性は表 5.2.1 により、等級は特記による。
表 5.4.1 鋼製建具の性能等級
性能項目
種別
簡易気密型ドアセット

気密性

水密性

A－3

W－1
国土交通省大臣官房官庁営繕部

104

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) (ｱ)以外は、5.2.2(2)の(ｲ)から(ｴ)までによる。
5.4.3 材料
(1) 鋼板類(ｱ) 鋼板は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量は、Z12又は F12 を満足するものとする。
(ｲ) ステンレス鋼板は、5.6.3(1)による。
(ｳ) 形鋼は、JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) による。
(2) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。ただし、点検口の類を除く。
(3) 上吊り引戸の下枠 (ガイドレール等) の材料は、ステンレス鋼板とする。
(4) 気密材は合成ゴム（ＥＰＤＭ、クロロプレン等）又は合成樹脂（塩化ビニル等）の類とする。
(5) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。
(6) 構造用接合テープは、JIS Z 1541 (超強力両面粘着テープ) による。
(7) 建具用金物は、7 節による。
(8) 枠の周囲に充填するモルタルは、表 6.15.2［調合 (容積比) 及び塗厚の標準］による。
(9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、３章７節［シーリング］による。
(10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
5.4.4 形状及び仕上げ(1) 鋼板類の厚さは、特記による。特記がなければ、片開き、親子開き及び両開き戸の１枚の戸の有効開口幅が 950mm 又は有効高さが 2,400mm を超える場合を除き、表 5.4.2 による。
表 5.4.2 鋼製建具に使用する鋼板類の厚さ
区
窓

分
枠類
枠類

出
入
口

戸

その他

使

用

箇

所

厚さ(㎜)

枠，方立，無目，ぜん板，額縁，水切り板

1.6

一般部分

1.6

くつずり

1.5 (注)1

かまち、鏡板、表面板

1.6 (注)2

力骨

2.3

中骨

1.6

額縁、添え枠

1.6

補強板の類

2.3 以上(注) 1. くつずりの材料は、5.4.3(2)による。
2. 特定防火設備で片面フラッシュ戸の場合又はかまち戸の鏡板は、実厚で 1.5mm 以上とする。

(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、5.2.4(7)による。
(3) 外部に面する建具のガラス溝の寸法，形状等は、5.13.3 による。
なお、屋内に使用する建具のガラス溝は、建具の製造所の仕様による。
(4) 塗装は、７章［塗装改修工事］による。
(5) くつずりの仕上げは、ＨＬとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

105

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

5.4.5 工法
(1) 加工及び組立は、次による。
(ｱ) 組立は、表 5.4.3 及び表 5.4.4 を標準とする。特に雨仕舞及び開閉具合に注意する。
(ｲ) 組立後、溶接部、隅、角等を平滑に仕上げる。
(ｳ) 溶融亜鉛めっき鋼板の溶接部、損傷部等は、塗装に先立ち、必要に応じて、表 7.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]による塗料で補修する。
(2) 取付けは、次による。
(ｱ) かぶせ工法の場合は、5.2.5(2)(ｱ)による。
(ｲ) 撤去工法及び新規に設ける場合は、5.2.5(2)(ｲ)による。
表 5.4.3 鋼製建具の枠類の組立
名

称

工

法

枠

隅は、上部は留めとして溶接又は縦延ばし胴付き (面落ち可) 溶接、下部は胴付きとし外部 (水掛りを含む。) に面するものは溶接とする。ただし、屋内(水掛りを除く。)に使用する鋼製建具は、溶接に代えて小ねじ留め (裏板厚さ 2.3mm 以上) によることができる。

く つ ず り外部 (水掛りを含む。) に面するものは、両端を縦枠より延ばし、屋内 (外部建具の屋内側を含む。) は、縦枠内に納め、裏面で溶接する。

水 切 り 板両端は、水返し付き、枠にねじ留め又は溶接とする。

中 か も い無目

両端は、胴付き溶接、雨掛り箇所は、見え掛りを避け、胴付き部を全て溶接する。
ただし、屋内(水掛りを除く。)に使用する鋼製建具は、溶接に代えて小ねじ留め (裏板厚さ 2.3mm 以上) によることができる。

方立

両端は、胴付き溶接とする。ただし、屋内(水掛りを除く。)に使用する鋼製建具は、溶接に代えて小ねじ留め (裏板厚さ 2.3mm 以上) によることができる。

縁板

隅は、留めとして溶接又は縦延ばし胴付き (面落ち可) 溶接とする。

額ぜん

枠類のつなぎ補強板

枠、くつずり、水切り板等の、見え隠れ部には、つなぎ補強板を、両端から逃げた位
置から、間隔 600mm 以下に取り付ける。

金 物 取 合 い補強板

枠の丁番、ドアクローザー、ピボットヒンジ等が取り付く箇所には、裏面に補強板を取り付ける。

表 5.4.4 鋼製建具の戸の組立
名

称

工

法

ち

(1) 縦がまちと上がまちの取合いは、留め又は胴付きとし、溶接又は小ねじ留めとする。小ねじ留めの場合は、裏面に補強板を当てる。その他は、胴付き溶接とする。
(2) １枚板を中抜きする場合は、四隅を溶接する。
(3) 下がまちは、下部を包まず、 形の力骨を通してはめ込み、溶接又は小ねじ留め
とする。

鋼

板

表面板は、力骨及び中骨にかぶせ、溶接若しくは小ねじ留め又は中骨には溶接に代えて構造用接合テープを用いる。押縁は、小ねじ留め、外部に面する両面フラッシュ戸
は、下部を除き、三方の見込み部を表面板で包む。

力
中

骨
骨

力骨は戸の四周に設け、中骨の間隔は 300mm 以下とする。

かま

金 物 取 合 い補強板

錠、丁番、ドアクローザー、ピボットヒンジ等の取り付く箇所には、裏面に補強板を取り付ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

106

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

5.4.6 標準型鋼製建具
標準型鋼製建具は、次により寸法及び金物を標準化したものとする。
(ｱ) 有効内法寸法は、表 5.4.5 による。
表 5.4.5 標準型鋼製建具の有効内法寸法
寸法
形式
片開き

親子開き

両開き

幅
(㎜)

高さ (注)
(㎜)

900
950
1,200
1,250

2,000
又は
2,100

1,800
1,900

(注) 下端の寸法押え位置は、床仕上げ面とする。

(ｲ) 建具用金物(a) 錠類は、外部用、内部用ともシリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
なお、錠類は、表 5.7.1 による品質を満たした建具の製造所の指定するものとし、監督職員の承諾を受ける。
(b) ドアクローザーは、露出型とする。
(c) (a)及び(b)以外は、建具の製造所の仕様による。
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外は、この節による。
５節 鋼製軽量建具
5.5.1 一般事項
この節は、屋内に用いる軽量の鋼製建具及び標準型鋼製軽量建具に適用する。
5.5.2 性能及び構造(1) 建具の性能及び構造は、5.2.2(1)による。
(2) 鋼製軽量建具の性能値(ｱ) 簡易気密型ドアセットの気密性の等級は A－3 とし、適用は特記による。
(ｲ) (ｱ)以外は、5.2.2(2)の(ｲ)から(ｴ)までによる。
5.5.3 材料
(1) 鋼板類は、次により、種類は特記による。
(ｱ) 鋼板は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)又は JIS G 3313 (電気亜鉛めっき鋼
板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量は Z06、F06 又は E24 を満足するものとする。
(ｲ) ビニル被覆鋼板は、JIS K 6744 (ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯) に基づき、被覆
原板の種類は SG 又は SE、めっきの付着量は Z06、F06 又は E24 を満足するものとする。
(ｳ) カラー鋼板は、次のいずれかによる。ただし、色合は建具の製造所の標準色とする。
(a) JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) による。
(b) (ｱ)の鋼板とし、塗装は建具の製造所の仕様による。
(ｴ) ステンレス鋼板は、5.6.3(1)による。
(2) アルミニウム材は、5.2.3(1)による。
(3) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

107

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(4) 上吊り引戸の下枠 (ガイドレール等) の材料は、ステンレス鋼板とする。
(5) 召合せ、縦小口包み板等の材質は、鋼板、ステンレス鋼板又はアルミニウム合金の押出形材とし、適用は特記による。特記がなければ、鋼板とする。
(6) 戸の心材は、ペーパーコア、水酸化アルミ無機シートコア又は発泡材とする。
(7) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。
(8) 接着剤は、合成ゴム系、酢酸ビニル樹脂系、エポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とする。
(9) 建具用金物は、７節による。
(10) 枠の周囲に充填するモルタルは、表 6.15.2［調合 (容積比) 及び塗厚の標準］による。
(11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
5.5.4 形状及び仕上げ(1) 鋼板類の厚さは、特記による。特記がなければ、表 5.5.1 による。ただし、片開き、親子開
き及び両開き戸の１枚の戸の有効開口幅が 950mm 又は有効高さが 2,400mm を超える場合を除く。
表 5.5.1 鋼製軽量建具に使用する鋼板類の厚さ
区

分

枠

類

戸

使

用

所

厚さ(㎜)

一般部分

1.6

くつずり

1.5 (注)表面板

0.6 以上

力骨、中骨

1.6

召合せ
縦小口包み板
押縁

その他

箇

鋼板

0.6 以上ステンレス鋼板

0.6 以上アルミニウム押出形材

額縁、添え枠

─
1.6

補強板の類

2.3 以上(注) くつずりの材料は、5.5.3(3)による。

(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、5.2.4(7)による。
(3) 戸の見込み寸法は、35mm 以上とする。
(4) ガラス溝の寸法、形状等は、建具の製造所の仕様による。
(5) 塗装は、７章［塗装改修工事］による。
(6) くつずりの仕上げは、5.4.4(5)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

108

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

5.5.5 工法
(1) 加工及び組立は、表 5.5.2 を標準とするほか、5.4.5(1)による。
表 5.5.2 鋼製軽量建具の枠類及び戸の組立
区分

名

称

工

隅は、留めとして溶接又は縦延ばし胴付き (面落ち可) 溶接とする。ただし、水掛りを除き、溶接に代えて小ねじ留め (裏板厚さ 2.3mm 以上) によることが
できる。

枠
枠
類

戸

法

く つ ず り縦枠内に納め、裏面で溶接する。

枠類のつなぎ補強板

見え隠れ部につなぎ補強板を、両端から逃げた位置から、間隔 600mm 以下に取
り付ける。

金物取合い
補
強
板

枠の丁番、ドアクローザー、ピボットヒンジ等が取り付く箇所には、裏面に補強板を取り付ける。

表

次のいずれかとする。
(1) 心材にかぶせ、接着剤を用いて圧着する。
(2) 力骨にかぶせ溶接し、心材を充填する。

面板

縦小口包み板建具の製造所の仕様による。

召

建具の製造所の仕様による。

合

せ

金物取合い
補
強
板

錠、丁番、ドアクローザー、ピボットヒンジ等の取り付く箇所及び順位調整器のローラー等が接する部分には、裏面に補強板を取り付ける。
なお、順位調整器のローラー等が接する部分及び錠のハンドル等の部分に、へこみ防止裏板を取り付ける部分の補強板は、厚さ 1.6mm 以上の鋼板とする。

(2) 取付けは、次による。
(ｱ) かぶせ工法の場合は、5.2.5(2)(ｱ)による。
(ｲ) 撤去工法及び新規に設ける場合は、5.2.5(2)(ｲ)による。
5.5.6 標準型鋼製軽量建具
標準型鋼製軽量建具は、次により、寸法及び金物を標準化したものとする。
(ｱ) 有効内法寸法は、表 5.4.5 による。
(ｲ) 建具用金物(a) 錠類は、シリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
なお、錠類は、表 5.7.1 による品質を満たした建具の製造所の指定するものとし、監督職員の承諾を受ける。
(b) ドアクローザーは、露出型とする。
(c) (a)及び(b)以外は、建具の製造所の仕様による。
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外は、この節による。
６節 ステンレス製建具
5.6.1 一般事項
この節は、建築物に使用するステンレス製建具に適用する。
5.6.2 性能及び構造
建具の性能及び構造は、5.4.2 による。
5.6.3 材料
(1) ステンレス鋼板は、JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に基づき、種類は特記による。特記がなければ、SUS304、SUS430J1L 又は SUS443J1 とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

109

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(2) 裏板、補強板の類は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量は、Z12 又は F12 を満足するものとする。
(3) 気密材は 5.4.3(4)による。
(4) 小ねじ等の材質は、ステンレス製とする。
(5) 建具用金物は、7 節による。
(6) 枠の周囲に充填するモルタルは、表 6.15.2［調合 (容積比) 及び塗厚の標準］による。
(7) 雨掛りの建具枠回りに使用するシーリング材は、３章７節［シーリング］による。
(8) (1)から(7)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
5.6.4 形状及び仕上げ(1) 鋼板類の厚さは、表 5.6.1 による。
表 5.6.1 ステンレス製建具に使用する鋼板類の厚さ
使

用

箇

所

厚さ(㎜)

一

般

部

分

1.5 (注)

く

つ

ず

り

1.5

板

1.6 以上補 強 板 の 類

2.3 以上裏(注) 特定防火設備で片面フラッシュ戸の場合は、実厚で 1.5mm 以上とする。

(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、5.2.4(7)による。
(3) 外部に面する建具のガラス溝の寸法、形状等は 5.13.3 による。
なお、屋内に使用する建具のガラス溝は、建具の製造所の仕様による。
(4) 表面仕上げは、特記による。特記がなければ、ＨＬとする。
(5) 裏板、補強板の類は、表 7.2.3［亜鉛めっき鋼面の下地調整］の措置を講じたうえに、表 7.3.2［亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別］のＡ種の錆止め塗料の２回塗りを行う。
(6) くつずりの仕上げは、5.4.4(5)による。
5.6.5 工法
(1) 加工及び組立は、次による。
(ｱ) ステンレス鋼板の曲げ加工は、普通曲げ又は角出し曲げとし、適用は特記による。特記がなければ、普通曲げとする。
(ｲ) 角出し曲げで、切込み後の板厚が 0.75mm 以下の場合は、裏板を用いて補強する。
(ｳ) 各部材の組立は、水掛りを除き、面内胴付き部を小ねじ又はボルト留めとすることができる。
(ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外は、5.4.5(1)による。
(2) 取付けは、次による。
(ｱ) かぶせ工法の場合は、5.2.5(2)(ｱ)による。
(ｲ) 撤去工法及び新規に設ける場合は、5.2.5(2)(ｲ)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

110

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

７節 建具用金物
5.7.1 一般事項
(1) この節は、建具に使用する建具用金物 (以下「金物」という。) に適用する。
(2) 既製金物又はこれに準ずる金物のうち、機能上必要な最小限のものは、特記による。特記がなければ、建具の製造所の仕様による。
5.7.2 材質、形状及び寸法
・(1) 金物の材質、性能等は、建具に適したものとし、使用上有害な傷、す等の欠点のない良質なものとする。
(2) 金物の形状は、それぞれの機能に適したものとする。
(3) 金物の種類及び見え掛り部の材質は、特記による。特記がなければ、表 5.7.1 により、建具の形式に応じたものとする。ただし、表 5.7.1 以外で、建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。
(4) 金物で亜鉛合金製及び黄銅製のものには、塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。
(5) 便所、洗面所、浴室、厨房の類に用いる金物はステンレス製、アルミニウム合金製、亜鉛合金製又は黄銅製とし、ステンレス製以外のものは JIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に基づく複合皮膜の種類Ｂ又はクロムめっきを行う。
(6) 金物は、原則として、建具金物の製造所の表示のあるものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

111

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

表 5.7.1 建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質
形式

金物の種類

見え掛り部の材質*シリンダー箱錠

*本締り錠

*空錠
*グレモン錠開き戸考シリンダーはピンタンブラー又はロータリーデ*握り玉：ステンレス製
ィスクタンブラーとし、タンブラーは 6 本以上*レバーハンドル：アルミニウム合金製、 シリンダーサイドは、特記がない場合、外側シリ(*ステンレス製、*黄銅製) ンダー、内側サムターンとする。
握り玉の場合：バックセット 60mm 以上
シリンダーカラー：ステンレス製
レバーハンドルの場合：バックセット 50mm 以上
鋼製建具、鋼製軽量建具及びステンレス製建具にあっては、実用性能項目は、JIS A 1541－2 (建築金物―錠―第２部：実用性能項目に対するグレシリンダーカラー：ステンレス製
ード及び表示方法) に基づくグレード３以上 (注)１とする。ただし、耐じん性能については、特記による。その他の建具の場合は、特記による。
*握り玉：ステンレス製
施錠の必要のない戸に適用*レバーハンドル：アルミニウム合金製、 握り玉の場合：バックセット 60mm 以上(*ステンレス製、*黄銅製) レバーハンドルの場合：バックセット 50mm 以上
レバーハンドル：亜鉛合金製、気密ドアセットに適用(*ステンレス製)

ケースハンドル錠

ステンレス製

壁に納める防火戸の類に適用

点検口錠

亜鉛合金製程度、(*ステンレス製)

平面ハンドル錠等

丁番

ステンレス製、(*黄銅製)

軸は鋼製。外部用は軸も含めてステンレス製*ピボットヒンジ

カバー部：ステンレス製、(*亜鉛合金製)

軸吊りヒンジ

建具の製造所の仕様による。

*フロアヒンジ

カバー部：ステンレス製(本体は鋼製)*ヒンジクローザー(丁番形)

鋼製(焼付け塗装)*ヒンジクローザー(ピボット形)

カバー部：ステンレス製(本体は鋼製)*ドアクローザー

本体：アルミニウム合金製
アーム部：鋼製(焼付け塗装)

閉鎖順位調整器

ステンレス製、(*鋼製)*押棒・押板(*ステンレス製、*黄銅製、*合成樹脂製)

上げ落し(フランス落し)

亜鉛合金製程度、(*ステンレス製)*アームストッパー

鋼製 (クロムめっき)、(*ステンレス製)

戸当り

亜鉛合金製程度、(*ステンレス製、*黄銅製)

内部に適用
ステンレス製の場合は、ヒンジ部及び軸は鋼製。亜鉛合金製は木製建具用のみ
点検口戸等に適用
自閉装置付きは、特記による。

防火戸の場合：ストップなし
防火戸以外の場合：ストップ付き
ドアクローザーのディレードアクション(遅延閉)機能付きは、特記による。

両開き及び親子開きの防火戸等に適用

彫込み式
両開き及び親子開き戸に適用

あおり止め(フック)付きは、特記による。
鎌錠、引違い戸錠等
木製建具の場合：シリンダーカラー等はステ
ンレス製

引戸用錠
*クレセント引
戸

備

建具の製造所の仕様による。

引手類

木製建具の場合：ステンレス製、(*黄銅製)

その他

戸車(上吊りの場合を除く。)
レール (上吊りの場合を除く。)

ステンレス製、(*アルミニウム合金製、*黄銅製)

黄銅製は木製建具用のみ
引違い窓、片引き窓、開き窓、突出し窓、すべり出し窓、内倒し窓、外倒し窓、回転窓等建具の製造所の仕様による。

(注) 1. 枠類の厚さが 1.5 ㎜以上の場合は、JIS A 1541-2 に基づくストライクの仕様は適用しない。
2. *印の適用は、特記による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

112

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(7) 金属製建具用の金物(ｱ) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。特記がなければ、表 5.7.2 による。
表 5.7.2 金属製建具用旗丁番
枚数
建具の種類

建具の高さが2,000mm 未満

大きさ (mm)

建具の高さが2,000mm 以上 2,400mm 以下

アルミニウム製建具
鋼製軽量建具
鋼製建具 (注)1
ステンレス製建具 (注)1

2 枚以上

3枚

長さ

厚さ

127 (125)

3.0

127 (125)又は
152 (150)

4.0(注)1. 片面フラッシュ戸（点検口扉等）で質量 40kg 以下の場合は、質量に適した建具の製造所仕様によるものとする。
2. ( ) 内は最小呼び寸法を表す。

(ｲ) 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし、戸車の品質は JIS A 5545 (サッシ用金物) に基づき、建具の質量に適したものとする。
(8) 樹脂製建具用の金物(ｱ) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。特記がなければ、表 5.7.3 による。
表 5.7.3 樹脂製建具用丁番
枚数

大きさ (mm)

建具の高さが 1,400mm 未満

建具の高さが 1,400mm 以上

長さ

厚さ

2 枚以上

3 枚以上

80 以上

2.5 以上(ｲ) 戸車は(7)(ｲ)による。
(9) 主要な金物は、見本品により、監督職員の承諾を受ける。
(10) 金物の外観、取付け個数等は、建具に適したものとする。
5.7.3 取付け施工(1) 握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセント等の取付け位置は、特記による。
(2) 金属製建具及び樹脂製建具の金物は、金物に適した小ねじ等を用いて取り付ける。小ねじ等
は、ねじ山が金属板に３山以上掛かるようにする。また、ねじの先端は、支障のない限り、金属板の外に３山以上出るようにする。
(3) フロアーヒンジの取付けは、水が掛かる場合はやや高めにし、周囲の仕上げはこれになじませる。
(4) Ｖ形又はＵ形レールは、溝に押し込み、必要に応じて、接着剤を用いて取り付ける。
5.7.4 鍵(1) マスターキーの製作は、特記による。
(2) 鍵は、引渡しに先立ち、錠と照合し、監督職員に報告する。
(3) 鍵の製作本数等は、特記による。特記がなければ、３本１組とし、室名札を付け、引き渡す。
鍵箱に収納して引き渡す場合は、鍵の個数に適した鋼製の既製品とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

113

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

８節 自動ドア開閉装置
5.8.1 一般事項
この節は、建築物の開口部に用いる標準的な戸を開閉するための、駆動装置及び検出装置で構成される自動ドア開閉装置に適用する。
5.8.2 性能
(1) 自動ドア開閉装置の安全性全般については、JIS A 4722 (歩行者用自動ドアセット－安全性)による。ただし、多機能トイレ出入口に設置するものを除く。
(2) 自動ドア開閉装置の性能値(ｱ) 駆動装置の性能値は、特記による。特記がなければ、引き戸用駆動装置の場合は、表 5.8.1
により、開閉方式及び適用戸の質量に応じたものとする。
表 5.8.1 引き戸用駆動装置の性能値
種類

SSLD－1

開閉方式
適用戸

SSLD－2

DSLD－1

片引き

DSLD－2
引分け

(注)1

の標準質量

120 程度

70 程度

120 程度／枚

70 程度／枚

(㎏)

性能項目
耐電圧

JIS A 4722(歩行者用自動ドアセット－安全性)の 5.2.1 による。

温度上昇
耐久性（サイクル）
防錆 (注)３

電源

JIS A 4722 の 5.2.1 による。
(注)２50 万以上JIS C 60068-2-52 (環境試験方法－電気・電子－塩水噴霧 (サイクル) 試験方法 (塩化ナトリウム水溶液) ) の厳しさ(2)に基づく試験で異常がないこと。
AC100V±10% 50/60Hz(注) 1. 適用戸の標準寸法は、幅 1,200mm×高さ 2,400mm 程度 (SSLD－1、DSLD-1 の場合)
幅 900mm×高さ 2,100mm 程度 (SSLD－2、DSLD－2 の場合)
2. 試験方法は、JIS A 4722（歩行者用自動ドアセット－安全性）による。
3. 防錆は、塩害のおそれのある場合に適用する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

114

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用駆動装置の性能値は、特記による。特記がなければ、表 5.8.2 による。
表 5.8.2 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用駆動装置の性能値
開閉方式

片引き

適用戸(注)1の標準質量(㎏)

100 以下性能項目
JIS C 9335-1（家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第一部：通則）の 13.3 及び 16.3 による。

耐電圧
温度上昇

JIS C 9335-1 の箇条 11 による。

耐久性（サイクル）
防錆 (注)３

電源(注)２50 万以上JIS C 60068-2-52 (環境試験方法－電気・電子－塩水噴霧 (サイクル) 試験方法 (塩化ナトリウム水溶液) ) の厳しさ(2)に基づく試験
で異常がないこと。
AC100V±10% 50/60Hz(注) 1. 適用戸の標準寸法は、幅 1,000mm×高さ 2,100mm 程度
2. 試験方法は、JIS A 4722（歩行者用自動ドアセット－安全性）による。
3. 防錆は、塩害のおそれのある場合に適用する。

(ｳ) 検出装置の性能は、特記による。特記がなければ、引き戸用検出装置の性能は、表 5.8.3
による。
表 5.8.3 引き戸用検出装置の性能値
性能項目

性能値

放射無線周波数電磁界耐性

JIS C 61000-6-1（電磁両立性―第 6-1 部：共通規格―住宅、商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格）の表１の 1.2～1.4 を満足すること。

耐電圧

JIS A 4722(歩行者用自動ドアセット－安全性)の附属書Ⅰによる。

防錆 (注)1JIS C 60068−2−52（環境試験方法－電気・電子－塩水噴霧（サイクル）試
験方法（塩化ナトリウム水溶液））の厳しさ(2)に基づく試験で異常がない
こと。

防

滴

起動装置は、JIS C 0920 (電気機械器具の外郭による保護等級 (IP コード) ) に基づく保護等級 IPX3 を満足すること。
保護装置は、JIS A 4722 の 5.5.8e)及びⅠ.1.3.３による。

電源

DC12V±10% 及び/又は
DC24V±10% 及び/又は
AC100V±10% 50/60Hz(注)2(注) 1. 防錆は、塩害のおそれのある場合に適用する。
2.これら以外の場合は、製造業者の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

115

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

5.8.3 機構
(1) 戸の開閉方式は、特記による。
(2) 引き戸用検出装置は、表 5.8.4 により、種類は特記による。
表 5.8.4 引き戸用検出装置の種類及び必要性能項目
放射無線周
波数電磁界
耐性

耐電圧

光線 (反射)センサー

○

○

○

○

○

熱線センサー

○

○

○

○

○

音波センサー

○

○

○

○

○

光電センサー

○

○

○

○

○

電波センサー

○

○

○

○

○

タッチスイッチ

○(注)１

○

○

○

○

押しボタンスイッチ

─

○

○

○

─

○

○

○

○

性能項目
種類

多機能トイレスイッチ (注) 2

○

(注) 3

防

錆

防

滴

電

源

凡例 ○印：必要性能項目、－印：適用しない(注) 1. タッチスイッチの放射無線周波数電磁界耐性の項目は、無線式タッチスイッチ及び光線式
タッチスイッチにのみ適用する。
2. 多機能トイレスイッチには、大形 (開・閉) 押しボタンスイッチ又は非接触スイッチ、
使用中表示灯、外部側キースイッチ (緊急時対応) を含む。
3. 多機能トイレスイッチの放射無線周波数電磁界耐性の項目は、非接触スイッチにのみ適用する。

(3) 引き戸用開閉装置は、検出装置の種類にかかわらず、閉作動中の保護領域を確保する。
(4) 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉装置は、補助センサー（補助光電センサー）を設置する。
(5) 電動機には、過負荷保護を行う。
(6) 開閉装置を床に埋設するか、又は、屋外に設置する場合は、防水性のある構造とする。
(7) 凍結防止措置を行う場合は、特記による。
5.8.4 工法
(1) 駆動装置は、振動に耐えるよう建具枠、戸等に堅固に取り付ける。
(2) タッチスイッチは、床面からその中心までの高さを 950 ㎜程度とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

116

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) 引き戸用開閉装置の駆動装置及び検出装置は、表 5.8.5 を満たすように取り付ける。
表 5.8.5 引き戸用開閉装置の施工・調整後の性能値など
種類

SSLD－1

開閉方式
適用戸

片引き

性能項目

DSLD－2引分け

120 程度

70 程度

120 程度／枚

70 程度／枚

190 以下130 以下250 以下160 以下(㎏)

開閉力のうちの閉じ力(注)2 (N)
開速度 (mm/s)

500 以下閉速度 (mm/s)

350(250)以下(注)4

手動操作力 (注)3
反転停止距離DSLD－1

(注)1

の標準質量

開閉速度(注)2

SSLD－2(注)2(N)

100 以下(mm)

250 以下センサー起動の検出領域 (注)5

戸の面の前方、1,000mm 以上
幅は、
有効開口幅に左右両側それぞれ 150mm を加えた幅以上(注)6

閉作動中の保護領域 (注)3

戸の面の前方、200mm 以上
幅は、有効開口幅
静止体検出時間は、30 秒以上

絶縁抵抗 (注)2(MΩ)

AC100V 回路は、10 以上(注) 1. 適用戸の標準寸法は、幅 1,200mm×高さ 2,400mm 程度 (SSLD－1、DSLD-1 の場合)
幅 900mm×高さ 2,100mm 程度 (SSLD－2、DSLD－2 の場合)
2. 試験方法は、JIS A 1551（自動ドア開閉装置の試験方法）による。
3. 試験方法は、JIS A 4722（歩行者用自動ドアセット－安全性）による。
4. ( )内は、センサー起動の検出領域が確保できない場合に適用する。
5. タッチスイッチと併用されて、少なくとも閉作動中は有効となるセンサーにも適用する。
6. 開口部に斜め方向から近づく歩行者の動線がある場合。

(4) 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用自動ドアの駆動装置及び検出装置は、表 5.8.6 を満たすように取り付ける。
表 5.8.6 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉装置の施工・調整後の性能値など
開閉方式
適用戸

片引き

(注)１

の標準質量(㎏)

100 以下 (注)２

性能項目
開閉力のうちの閉じ力 (注)３
開閉速度 (注)３(Ｎ)130 以下開速度(mm/s)

400 以下 (注)２

閉速度(mm/s)

250 以下 (注)２

手 動 操 作 力 (注)４

(Ｎ)

50 以下

反転停止距離 (注)３(mm)

150 以下(注)３(MΩ)

AC1OOV 回路は、10 以上

絶 縁 抵 抗(注) 1.
2.
3.
4.

適用戸の標準寸法は、幅 1,000mm×高さ 2,100mm 程度
開作動時の運動エネルギーは 5J 以下、閉作動時の運動エネルギーは 3J 以下とする。
試験方法は、JIS A 1551（自動ドア開閉装置の試験方法）による。
試験方法は、JIS A 4722（歩行者用自動ドアセット－安全性）による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

117

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

９節 自閉式上吊り引戸装置
5.9.1 一般事項
(1) この節は、標準的な戸に用いる手動開き式の自閉式上吊り引戸装置に適用する。
(2) 建具の種類は、アルミニウム製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具又は木製建具とする。
5.9.2 材料
(1) 屋外用自閉式上吊り引戸装置の主要構成材料は、5.6.3(1)のステンレス鋼板、アルミニウム
製等の防錆性能を有するものとする。
(2) (1) 以外の装置の構成材料は、建具の製造所の仕様による。
5.9.3 性能等
(1) 自閉式上吊り引戸装置の試験方法は、JIS A 1518 (ドアセットの砂袋による耐衝撃性試験方法) 、JIS A 1519 (建具の開閉力試験方法) 及び JIS A 5545 (サッシ用金物) による。また、開閉繰返し試験は、自閉及び制御装置の動作を、閉端位置から開端位置まで確実に行える装置で行う。
(2) 自閉式上吊り引戸装置の性能は、特記による。特記がなければ、表 5.9.1 により、適用する戸の質量に応じたものとする。
表 5.9.1 自閉式上吊り引戸装置の性能値等
適用戸の総質量 (注) (㎏)

40 以下

40 を超えるもの

手動開き力

(N)

15 以下

20 以下

手動閉じ力

(N)

15 以下

20 以下

閉じ速度の調整ストッパー若しくは一時停止装置又は自動閉鎖時間の調整機能をも
つこと。

制動区間

閉り際で明らかに減速すること。

開閉繰返し

20 万回の耐久試験で、上吊り機構、振れ止め機構、自閉装置及び制御装置に異常がないこと。
なお、自閉装置及び制御装置は、10 万回を超えた後、１回の調整を行うことができるものとする。

耐衝撃性

１回の衝撃で有害な変形がなく、開閉に支障がないこと。

(注) 総質量は、レール１本に掛かる値とする。

(3) (2)以外の性能は、建具の製造所の仕様による。
5.9.4 工法
(1) 引戸装置は、振動等に耐えるよう建具枠、戸等に堅固に取り付ける。
(2) (1)以外の工法は、建具の製造所の仕様による。
10 節 重量シャッター
5.10.1 一般事項
(1) この節は、建築物に使用する重量シャッターに適用する。
(2) この節に規定する事項以外は、JIS A 4705 (重量シャッター構成部材) による。
5.10.2 形式及び機構(1) シャッターの種類は、JIS A 4705 に基づく管理用シャッター、外壁用防火シャッター、屋内用防火シャッター又は防煙シャッターとし、適用は特記による。
(2) 管理用シャッター及び外壁用防火シャッターの場合の耐風圧強度は、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

118

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) 開閉方式は、表 5.10.1 により、種類は特記による。特記がなければ、上部電動式 (手動併用)とする。
表 5.10.1 重量シャッターの開閉方式
種類

巻取りシャフトの
駆動方法

操

作

手動時の操作

上部電動式(手動併用)

ローラーチェーン
又は歯車による。

押しボタンスイッチ等による巻上げ、降下及び停止

鎖による巻上げ (クラッチ付き)
又はハンドルによる巻上げ、降下用ひも等による自重降下

上部手動式

ローラーチェーン
又は歯車による。

鎖による巻上げ (クラッチ付き)
又はハンドルによる巻上げ、降下用ひも等による自重降下

─(4) 保護装置(ｱ) 電動式の場合は、リミットスイッチ以外に保護スイッチ等を設ける。
(ｲ) 電動シャッターは、不測の落下に備え、二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置等を設けるものとし、設置箇所は特記による。
(ｳ) 電動式シャッターは、降下中に障害物を感知した場合、自動的に停止する機能を有する障害物感知装置を設けるものとし、設置箇所は特記による。
(ｴ) 煙感知器連動機構若しくは熱感知器連動機構又は手動閉鎖装置により閉鎖する屋内用防火
シャッター若しくは防煙シャッターには、次の(a)又は(b)、かつ (c)による危害防止機構を設けるものとし、適用は特記による。特記がなければ、(a)かつ(c)とする。
なお、設置箇所は特記による。
(a) 障害物感知装置 (自動閉鎖型)
シャッター最下部の座板に感知板を設置し、シャッターが煙感知器若しくは熱感知器又は手動閉鎖装置の作動により降下している場合には、感知板が人に接触すると同時に閉鎖作動を停止し、接触を解除すると、再び降下を開始し、完全に閉鎖する。
(b) 可動座板式
シャッター最下部の座板部分に、床面との間に挟まれた場合でも、荷重 150Ｎ以下となる生存空間を確保することにより人の挟まれを防止する構造とする。
なお、改修で設置する場合は、既設シャッター全体が正常であることを確認する。
(c) 「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」 (昭和 48 年 12 月 28 日 建設省
告示第 2563 号) に定める基準に適合するもの。
(5) スラットの形式は、インターロッキング形とする。ただし、防煙シャッターの場合は、「防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法」 (昭和 48 年 12 月 28 日 建設省告示第2564 号) に基づく遮煙性能試験に合格するものとする。
(6) シャッターケースの設置は、特記による。ただし、外壁用防火シャッター、屋内用防火シャッター及び防煙シャッターには、シャッターケースを設ける。
5.10.3 材料(1) スラット及びシャッターケース用鋼板は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 又はJIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、鋼板の種類及びめっきの付着量は特記による。特記がなければ、めっきの付着量は Z12 又は F12 を満足するものとする。
(2) 次の箇所は、5.6.3(1)のステンレス鋼板とする。
・ ・ ・(ｱ) ガイドレール及びまぐさ

国土交通省大臣官房官庁営繕部

119

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 雨掛りに用いる場合、座板又は座板のカバー(3) スイッチボックス類のふたは、錠付きとし、雨掛りに用いる場合、5.6.3(1)のステンレス鋼板とする。
5.10.4 形状及び仕上げ(1) 鋼板類の厚さは、表 5.10.2 による。
表 5.10.2 重量シャッターに使用する鋼板類の厚さ
部

材

ラ

ッ

形

式

厚

さ(㎜)

ト

─

1.6 (注)1

シ ャ ッ タ ー ケ ー ス

─

1.6 (注)1

ス

ガ

イ

ド

ま

レ
ぐ

ー

ル

埋込み型

1.5

露出型

1.5 (注)1

さ

─

1.5

アンカー (注)2─

2.3

ステンレス取付け用鋼材

─1.6(注) 1. 特定防火設備の場合は、実厚で 1.5mm 以上とする。
2. アンカーに代えて、通しものの補強裏板とすることができる。
3. 強度上必要な場合は、板厚を増す。

(2) スラットとガイドレールのかみ合せは、表 5.10.3 による。
表 5.10.3 重量シャッターのスラットとガイドレールのかみ合せシャッターの内法寸法

左右かみ合せ長さの合計(㎜)

3ｍ以下

90 以上

3ｍを超え 5ｍ以下

100 以上

5ｍを超え 8ｍ以下

120 以上(注) ガイドレールへの掛かり (端金物を含む。) は、溝の深さの 80％以上とする。

(3) 塗装は、７章［塗装改修工事］による。
5.10.5 工法(1) 加工及び組立は、表 5.10.4 を標準とする。
表 5.10.4 重量シャッターの加工及び組立

ス

名

称

ラ

ッ

工
ト

法

差込み後、端金物を付けるか、又は、端部を折り曲げて、ずれ止めとする。

ガ イ ド レ ー ル

押込み形では、 形に折り曲げる。露出形の形状は、納まりにより、必要に応じて、補強を行う。
アンカーは、建具に適したもので、両端を押さえ、押込み形で間隔 600mm、
露出形で間隔 500mm 以下とする。
なお、補強裏板を用いる場合は、端部を溶接等で躯体等に堅固に取り付ける。

シャッターケース

溶接又は小ねじ締めで組み立てる。形状及び大きさに応じた力骨、金物等を堅固に取り付ける。

(2) 取付けは、撤去工法及び新規に設ける場合、5.2.5(2)(ｲ)に準ずる。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

120

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

11 節 軽量シャッター
5.11.1 一般事項
(1) この節は、建築物に使用する軽量シャッターに適用する。
(2) この節に限定する事項以外は、JIS A 4704 (軽量シャッター構成部材) 及び建具の製造所の仕様による。
5.11.2 形式及び機構(1) 開閉方式(ｱ) 開閉方式は、表 5.11.1 により、種類は特記による。特記がなければ、手動式とする。
表 5.11.1 軽量シャッターの開閉方式
種類

動力

操作

手動時の操作

上部電動式(手動併用)

電動機及び電動機とスプリ
ング併用

押しボタンスイッチ等による巻上げ、降下及び停止

ブレーキ又はクラッチを開放し、手動による。

手動式

スプリング

手動

─

(ｲ) 手動式の場合は、施錠装置付きとする。
(ｳ) 手動時にフック棒を必要とする場合は、備え付ける。
(2) 耐風圧強度は、特記による。
(3) 保護装置は、電動式の場合、5.10.2(4)の(ｱ)及び(ｳ)による。
5.11.3 材料
スラットは、次により、材質の種類は特記による。
(ｱ) JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量は、特記による。特記がなければ、Z06 又は F06 を満足するものとする。
(ｲ) JIS G 3322 (塗装溶融 55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量は、特記による。特記がなければ、AZ90 を満足するものとする。
5.11.4 形状及び仕上げ(1) 鋼板の厚さは、表 5.11.2 による。
表 5.11.2 軽量シャッターに使用する鋼板の厚さ
部

材

厚

さ(㎜)

スラット

0.5 (注)1

シャッターケース

0.4 (注)1

ガイドレール、中柱

1.0

ブラケット

1.2

(注) 1. 防火設備の場合は、実厚で 0.8mm 以上とする。
2. 強度上必要な場合は、板厚を増す。

(2) スラットの形状はインターロッキング形又はオーバーラッピング形とし、適用は特記による。
(3) スラットとガイドレールのかみ合せ
ガイドレール及び中柱の溝の深さは 40mm 以上とし、スラットとガイドレールの掛かりはスラット (端金物を含む。) が最も片寄った場合で 20mm 以上とする。
(4) 塗装は、７章［塗装改修工事］による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

121

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

5.11.5 工法(1) 加工及び組立は、5.10.5(1)に準ずる。
(2) 撤去工法及び新規に設ける場合の取付けは、5.2.5(2)(ｲ)に準ずる。
12 節 オーバーヘッドドア
5.12.1 一般事項
(1) この節は、建築物に使用するオーバーヘッドドアに適用する。
(2) この節に規定する事項以外は、JIS A 4715 (オーバーヘッドドア構成部材) 及び建具の製造所の仕様による。
5.12.2 形式及び機構(1) セクション材料による区分は、JIS A 4715 に基づくスチールタイプ、アルミニウムタイプ又はファイバーグラスタイプとし、適用は特記による。特記がなければ、スチールタイプとする。
(2) 耐風圧性能は、JIS A 4715 に基づく強さとし、その区分は特記による。
(3) 開閉方式による区分は、バランス式、チェーン式又は電動式とし、適用は特記による。特記がなければ、バランス式とする。
(4) 収納形式による区分は、スタンダード形、ローヘッド形、ハイリフト形又はバーチカル形とし、適用は特記による。
(5) 保護装置は、電動式の場合、5.10.2(4)(ｳ)による。
5.12.3 材料(1) セクション材料は、JIS A 4715 による。
(2) ガイドレールに使用する材料は、
5.4.3(1)(ｱ)による溶融亜鉛めっき鋼板 (めっきの付着量は、Z27 を満足するものとする。) 又は 5.6.3(1)によるステンレス鋼板とし、適用は特記による。
特記がなければ、溶融亜鉛めっき鋼板とする。
5.12.4 形状及び仕上げ
部材の厚さは、表 5.12.1 による。
表 5.12.1 オーバーヘッドドアに使用する部材の厚さ
部

材

セクション

ガイドレール

材

料

厚

さ(㎜)

鋼板

0.5 (注)1

アルミニウム板

0.6

ファイバーグラス板

1.0

鋼板、ステンレス鋼板

2.0(注) 1. 防火設備の場合は、実厚で 0.8mm 以上とする。
2. 強度上必要な場合は、板厚を増す。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

122

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

5.12.5 工法
加工、組立及び取付けは、表 5.12.2 を標準とする。
表 5.12.2 オーバーヘッドドアの加工、組立及び取付け
名

称

工

法

セクション

センターヒンジ及びローラーヒンジで連結しつつ組み込む。

ガイドレール

開口高より上のレールを保持する補強材を、コンクリート系下地及び鉄骨
下地の場合は、アンカー又は溶接により、間隔２ｍ以下に取り付ける。
開口高より下のレールは、コンクリート系下地及び鉄骨下地の場合は、アンカー又は溶接により、間隔 600mm 以下に取り付ける。この際、必要に応じて、補強を行う。

13 節 ガラス
5.13.1 一般事項
この節は、建具に取り付けるガラス及びガラスブロックに適用する。
5.13.2 材料(1) 板ガラス(ｱ) フロート板ガラスは、JIS R 3202 (フロート板ガラス及び磨き板ガラス) に基づき、品種及び厚さの呼びによる種類は特記による。
(ｲ) 型板ガラスは、JIS R 3203 (型板ガラス) に基づき、厚さによる種類は特記による。
(ｳ) 網入板ガラス及び線入板ガラスは、JIS R 3204 (網入板ガラス及び線入板ガラス)) に基づ
き、網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類は特記による。
(ｴ) 合わせガラスは、JIS R 3205 (合わせガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びにガラスの合計厚さ及び特性による種類は、特記による。
(ｵ) 強化ガラスは、JIS R 3206 (強化ガラス) に基づき、形状による種類、材料板ガラスの種類による名称 (呼び厚を含む。) 及び特性による種類は、特記による。
(ｶ) 熱線吸収板ガラスは、JIS R 3208 (熱線吸収板ガラス) に基づき、板ガラスによる種類、厚さによる種類及び性能による種類は、特記による。
(ｷ) 複層ガラスは、JIS R 3209 (複層ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ、断熱性による区分、日射取得性、日射遮蔽性による区分及び乾燥気体の種類は、特記による。
なお、封止の加速耐久性による区分は、Ⅲ類とする。
(ｸ) 熱線反射ガラスは、JIS R 3221 (熱線反射ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さによる種類並びに日射熱遮へい性及び耐久性による区分は、特記による。
(ｹ) 倍強度ガラスは、JIS R 3222 (倍強度ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さによる種類は、特記による。
(2) ガラス留め材は次の(ｱ)及び(ｲ)により、種別は特記による。ただし、防火戸のガラスの留め
材は、建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けた条件を満足するものとする。
(ｱ) ガラス留めに用いるシーリング材は、３章７節［シーリング］による。
(ｲ) アルミニウム製建具及び樹脂製建具のガラスのはめ込みに用いるガスケットは、JIS A 5756
(建築用ガスケット) に基づき、種類は特記による。特記がなければ、枠見込み 70mm のアルミニウム製建具に用いる引違い及び片引きの障子の場合は、グレイジングチャンネル形とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

123

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) セッティングブロック
セッティングブロックは、硬さ 90±５°のエチレンプロピレンゴム、クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂製又はポリプロピレン製とし、ガラスの大きさに適したものとする。
なお、合わせガラスの中間膜、複層ガラスの封着材等に影響を与えないものとする。
5.13.3 ガラス溝の寸法，形状等(1) 板ガラスをはめ込む溝の大きさ (面クリアランス、エッジクリアランス及び掛り代) は、特記による。特記がなければ、建具の製造所の仕様による。

凡例：ａ（面クリアランス）、ｂ（エッジクリアランス）、ｃ（掛り代）図 5.13.1 ガラス溝

(2) アルミニウム製建具、樹脂製建具、鋼製建具及びステンレス製建具の場合、外部に面する複層ガラス、合わせガラス、網入り板ガラス及び線入り板ガラスを受ける下端ガラス溝には、径６mm 以上の水抜き孔を２か所以上設ける。また、セッティングブロックによるせき止めがある
場合には、セッティングブロックの中間に１か所追加する。
5.13.4 工法(1) ガラスの切断、小口処理は、次による。
(ｱ) 板ガラスの切断は、クリアカットとし、形状及び寸法を正確に行う。
(ｲ) ガラス端部で枠にのみ込まない部分は、小口加工とする。
(ｳ) 外部に面する網入り板ガラス等の下辺小口及び縦小口下端から 1/4 の高さには、ガラス用
防錆塗料又は防錆テープを用い、防錆処置を行う。
(2) ガラスのはめ込みは、次による。
(ｱ) シーリング材を用いる場合は、セッティングブロックを敷き込み、ガラスを溝の中央に保ち、３章７節［シーリング］によりシーリング材を充填する。
(ｲ) グレイジングガスケットを用いる場合は、ガスケットを伸ばさないようにし、各隅を確実に留め付ける。
なお、グレイジングビードを用いる場合は、セッティングブロックを敷き込む。
(ｳ) 熱線反射ガラスの映像調整は、特記による。
(3) 養生及び清掃は、次による。
(ｱ) ガラスのはめ込み後は、(ｲ)の清掃まで破損等の生じないように、適切な表示、養生等を行う。
(ｲ) 工事完成日の直前に、新設したガラスの内外面を清掃する。
5.13.5 ガラスブロック積み(1) 材料(ｱ) ガラスブロックは、JIS A 5212 (ガラスブロック (中空) ) に準じ、表面形状、呼び寸法
及び厚さは、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

124

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 壁用金属枠及び補強材は、特記による。
(ｳ) セメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に基づく普通ポルトランドセメントとする。
(ｴ) 砂は、6.15.3［材料］(1)(ｱ)(c)による。
(ｵ) 水は、6.15.3(2)による。
(ｶ) 力骨の材質、寸法及び形状は、特記による。特記がなければ、ステンレス鋼 (SUS304) とし、径 5.5mm のはしご形状複筋及び単筋とする。
(ｷ) 緩衝材は、弾力性を有する耐久性のある材料とし、ガラスブロックの製造所の指定するものとする。
(ｸ) 滑り材は、片面接着のできる弾力性のある帯状のものとし、ガラスブロックの製造所の指定するものとする。
(ｹ) 水抜きプレートは、耐久性のある合成樹脂製とし、ガラスブロックの製造所の指定するものとする。
(ｺ) 化粧目地モルタルは、ガラスブロックの製造所の指定するものとし、色は特記による。
(ｻ) シーリング材は、３章７節［シーリング］によるものとし、種類は特記による。
(ｼ) 金属製化粧カバーの材質、寸法及び形状は特記による。
(2) 工法は、次による。
(ｱ) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
(ｲ) 壁用金属枠の取付けは、コンクリート系下地及び鉄骨下地の場合は 5.2.5(2)により、アンカー等の留め付け間隔は、450 ㎜とする。
(ｳ) ガラスブロック積みの工法は、(ｱ)及び(ｲ)以外は、次による。
(a) ガラスブロックの目地幅の寸法は、特記による。特記がなければ、次による。
① 平積みの場合は、８mm 以上、15mm 以下とする。
② 曲面積みの場合は、曲率半径をガラスブロックの幅寸法の 10 倍以上とし、外側 15mm
以下、内側６mm 以上とする。
(b) 伸縮調整目地の位置は、特記による。特記がなければ、６ｍ以下ごとに幅 10～25mm の伸縮調整目地を設ける。
(c) 壁用金属枠は、間隔 450mm 以下で躯体に固定し、周囲の空隙に表 6.15.2［調合 (容積比)及び塗厚の標準］によるモルタルを密実に充填する。
(d) 滑り材、水抜きプレート、緩衝材、アンカーピース等取付け部材を壁用金属枠内に設置
した後、縦力骨を配置する。
なお、ガラスブロック及び力骨は、枠と絶縁する。
(e) 外部に面する下枠の溝には、径６mm 以上の水抜き孔を 1.0～1.5ｍ間隔に設ける。
(f) 目地モルタルの調合は、セメント１：砂３ (容積比) を標準として行う。
(g) ガラスブロックの積上げは、次による。
① 一段目の積上げは、次による。
下枠の目地モルタルを敷き詰め、縦力骨が目地の中央にくるようにガラスブロックを配置した後、縦目地に目地モルタルを充填する。
② 上段の積上げは、次による。
出入り及び目地の通りに十分注意し、横力骨及び縦力骨が目地の中央にくるように目地
モルタルを充填して積み上げる。
③ 最上段の積上げは、次による。
上枠溝部に隙間なく目地モルタルを充填する。
(h) 目地仕上げは、次による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

125

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版① 目地モルタルをガラスブロック表面から 10～12mm の位置に目地押えをする。
② 化粧目地モルタルを隙間なく平滑に充填する。特にシーリング材と接する目地部分は、厚さ方向も平滑に仕上げ、接着をよくする。
(i) 伸縮調整目地は、目地中央に緩衝材を設置し、目地モルタルで固定する。また、目地部の横力骨の納まりは、特記による。特記がなければ、ガラスブロックの製造所の仕様による。
(j) 化粧目地モルタル硬化後、壁用金属枠とガラスブロック面との取合い目地及び伸縮調整
目地に、内外ともに３章７節［シーリング］により、シーリング材を充填する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

126

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

６章 内装改修工事
１節 共通事項
6.1.1 一般事項
この章は、建物の床、壁及び天井を対象とする改修工事に適用する。また、１章[各章共通事項]と併せて適用する。
6.1.2 基本要求品質(1) 内装改修工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 内装改修工事の仕上り面は、所要の状態であること。
(3) 床の改修は、著しい不陸がなく、床鳴りが生じないこと。
6.1.3 他の部位との取合い等(1) 既存間仕切壁の撤去に当たり、その壁の取り合う天井等の納まりを調べる。
なお、補強等が必要な場合は、監督職員と協議する。
(2) 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲は、特記による。特記がなければ、壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。
(3) 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲は、特記による。特記がなけ
れば、壁面から両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。
(4) 既存天井の撤去に当たり、その天井の取り合う壁面、建具、ブラインドボックス等の納まりを調べる。
なお、補強等が必要な場合は、監督職員と協議する。
(5) 既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修は、特記による。特記がなければ、既存のままとする。
(6) 既存天井面に新規仕上材を張り付ける場合は、試験施工を行い、下地材を含めた接着力等の確認を行う。
6.1.4 工法
(1) 既存の床、壁及び天井の撤去は、２節から４節までにより、適用は特記による。
(2) 新設の床、壁及び天井の下地について、木下地の場合は５節、軽量鉄骨下地の場合は６節及び７節とし、適用は特記による。
(3) 仕上げは、８節から 16 節までにより、適用は特記による。
(4) 塗装の改修は、７章［塗装改修工事］による。
6.1.5 有害物質を含む材料の処理
改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合は、監督職員と協議する。
２節 既存床の撤去及び下地補修
6.2.1 一般事項
この節は、既存床を改修する場合に適用する。
6.2.2 工法
(1) 既存床仕上材の除去等は、次による。
(ｱ) ビニル床シート等の除去は、次による。
(a) ビニル床シート、ビニル床タイル、ゴム床タイル等の除去は、カッター等で切断し、ス
クレーパー等により他の仕上材に損傷を与えないよう行う。また、必要に応じて、集じん装置付き機器を使用する。
(b) 接着剤等は、
ディスクサンダー等により、新規仕上げの施工に支障のないよう除去する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

127公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(c) 浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去は、特記による。撤去する場合は、ダイヤモ
ンドカッター等により、健全な部分と縁を切った後、撤去する。また、カッターの刃の出は、モルタル厚さ以下とする。
(ｲ) 合成樹脂塗床材の除去等は、次により、工法は特記による。
(a) 機械的除去工法は、次による。
・ ・ ・

ケレン棒、電動ケレン棒、電動はつり器具、ブラスト機械等により除去する。また、必要に応じて、集じん装置付き機器を使用する。除去範囲は、下地がモルタル塗りの場合はモルタル下地共、コンクリート下地の場合はコンクリート表面から３mm 程度とする。
(b) 目荒し工法は、次による。
① 既存仕上材の表面をディスクサンダー等により目荒しを行い、接着性を高める。
② 既存下地面に油面等が見られる場合は、油面処理用のプライマーで処理を行う。
③ 油面処理用のプライマーは、合成樹脂塗床材の製造所の指定する製品とする。
(ｳ) フローリング張り床材の撤去は、次による。
・ ・ ・

・ ・

(a) モルタル埋込み工法によるフローリングは、電動はつり器具、のみ等により、フローリ・ ・ ・ングとモルタル部分をはつり取り、切片等を除去する。
(b) 乾式工法によるフローリングは、丸のこ等で適切な寸法に切断し、ケレン棒等ではがし取る。撤去しない部分は、必要に応じて、釘の打直しを行う。
(ｴ) 床タイルの撤去は、次による。
・ ・ ・(a) 張替え部をダイヤモンドカッター等で縁切りをし、タイル片を電動ケレン棒、
電動はつり器具等により撤去する。
(b) 床タイルの撤去は、周囲を損傷しないように行う。
(ｵ) 床組の撤去は、次による。
(a) 床組を全面撤去する場合は、床組を取り外した後、床及び壁面のアンカーボルト等は、新規仕上材に支障のないよう切断する。
(b) 部分的に撤去する場合は、丸のこ等で適切な寸法に切断した後、(a)による。撤去しない部分は、6.5.3 により補強を行う。
(2) 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理は、次による。
なお、仕上材の張付けに支障となる著しいひび割れ及び欠損部の補修は、監督職員と協議する。
(ｱ) コンクリート又はモルタルの凹凸、段差部分等は、サンダー掛け、4.2.2［工法別使用材料］(4)(ｲ)のポリマーセメントモルタルの充填等により補修し、コンクリート金ごて仕上げ程度に仕上げる。
なお、新規仕上げが合成樹脂塗床の場合は、4.2.2(4)(ｱ)のエポキシ樹脂モルタルにより補修する。
(ｲ) 欠損部又は下地モルタルの撤去部の下地モルタル塗りは、6.15.6(2)及び(3)による。
(3) 改修後の床の清掃範囲は、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

128

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

３節 既存壁の撤去及び下地補修
6.3.1 一般事項
この節は、既存間仕切壁を改修する場合に適用する。
6.3.2 工法
(1) 既存のコンクリート間仕切壁等の撤去は、次による。
(ｱ) 壁面の大半を撤去する大規模な撤去は、油圧クラッシャ等を使用し、他の構造体及び仕上げにできるだけ損傷を与えないよう行う。
(ｲ) 開口部等を設ける小規模な撤去は、所定の位置に両面からダイヤモンドカッター等で切り込み、他の構造体及び仕上げに損傷を与えないよう行う。
(ｳ) コンクリートブロックの間仕切壁等の撤去は、他の構造体及び仕上げに損傷を与えないよ
う行う。
(ｴ) 壁内の鉄筋は、撤去面より深い位置で切断する。
(ｵ) 間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修は、特記による。特記がなければ、4.4.9［モルタル塗替え工法］により、モルタル塗りとする。
(2) 既存の木製、軽量鉄骨間仕切壁等の撤去は、その壁の取り合う改修範囲外の天井、壁及び床部に損傷を与えないよう養生を行い、撤去する。
(3) 既存の壁下地材、下地張りボード等を残し、既存の仕上材を撤去する場合は、下地材、設備器具等に損傷を与えないよう行う。また、必要に応じて、集じん装置付き機器を使用する。
(4) 既存のモルタル、タイル、布地、壁紙等を撤去する場合で、既存部との取合い部は、カッター等により切断し、既存部に損傷を与えないよう行う。
４節 既存天井の撤去及び下地補修
6.4.1 一般事項
この節は、既存天井を改修する場合に適用する。
6.4.2 工法
(1) 既存の天井の撤去は、次による。
(ｱ) 下地材、下地張りボード等を残し、仕上材を撤去する場合は設備器具等に損傷を与えないよう行う。また、必要に応じて、集じん装置付き機器を使用する。
なお、既存の下地材 (下地張りボードを含む。) に新規に仕上材等を設ける場合は、監督職員と協議のうえ、下地の不陸調整を行う。
(ｲ) 下地材等を含め撤去する場合は、床及びその天井に取り合う壁に損傷を与えないよう養生を行う。
(ｳ) 既存天井を撤去中に、石綿含有吹付け材が発見された場合は、直ちに監督職員と協議する。
(2) 照明器具等の割付けが既存の設置箇所と異なる場合は、次による。
(ｱ) 既存開口は、周りの下地に合わせて補強したうえで、開口補強を行う。
(ｲ) 新設の照明器具等の開口のために、野縁又は野縁受を切断する場合は、同材で補強する。
(ｳ) 人が出入りできる天井点検口等の開口部は、野縁受と同材の取付け用補強材を設けて補強する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

129

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

５節 木下地等
6.5.1 一般事項
(1) 適用範囲
この節は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、組積造等の内部改修工事において木下地等を新設する場合に適用する。
(2) 木材の断面寸法
木材の断面を表示する寸法は、引出線で部材寸法 (短辺×長辺) が示されている場合は、ひき立て寸法とし、寸法線で部材寸法が記入されている場合は、仕上り寸法とする。
なお、木材の断面を表示する寸法は、ひき立て寸法とする。
(3) 表面仕上げ
見え掛り面の表面の仕上げ程度は、次による。
(ｱ) 機械加工は表6.5.1により、適用箇所及び種別は、特記による。
表 6.5.1 機械加工による仕上げの程度
種

別仕上げの程度Ａ種

超自動機械かんな掛け仕上げ

Ｂ種

自動機械かんな掛け仕上げ

Ｃ種

サンダー掛け仕上げ(ｲ) 手加工は表6.5.2により、種別は特記による。特記がなければ、内部造作材はＨ－Ｂ種、下地材はＨ－Ｃ種とする。
表6.5.2 手加工による仕上げの程度 (製材)種

別仕上げの程度

Ｈ－Ａ種

斜めから光線をあてて、さか目、かんなまくれが全くないもの

Ｈ－Ｂ種

さか目、かんなまくれがほとんどないもの

Ｈ－Ｃ種

多少のさか目、かんなまくれを許容するが、のこ目が見えないもの(4) 継手及び仕口(ｱ) 継手は、乱に配置する。
(ｲ) 土台等の継伸しで、やむを得ず短材を使用する場合は、１ｍを限度とする。
(ｳ) 合板、ボード類の壁付き材は、小穴じゃくりをつける。
(ｴ) 継手及び仕口が明示されていない場合は、適切な工法を定め、監督職員に報告する。
(5) 養生(ｱ) 造作材及び仕上材は、ハトロン紙、ビニル加工紙で包装等で包装するなど、適切な方法で養生を行う。和室の場合は、主要な箇所にハトロン紙等の張付けを行う。
(ｲ) 集積場所は、直射日光、高温、多湿等の場所等を避ける。
6.5.2 木材
(1) 施工一般(ｱ) 木材、合板等は、品質、出荷量等を記録した出荷証明書を、監督職員に提出する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

130

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 含水率(a) 木材の含水率は、特記による。特記がなければ、表 6.5.3 により、種別はＡ種とする。
表 6.5.3 木材の含水率
種

別

Ａ種

Ｂ種

下

地

材

15％以下

20％以下

造

作

材

15％以下

18％以下

備

考

全断面の平均の推定値とする。

（注）(2)から(5)までで含水率が規定されているものは、その規定による。

(b) 現場における含水率の測定は、電気抵抗式水分計又は高周波水分計による。
(ｳ) 材料のホルムアルデヒド放散量等は、特記による。特記がなければ、「Ｆ☆☆☆☆」又はホルムアルデヒド放散量の表示がない場合、塗装していないものは「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」、塗装したものは「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」、化粧加工したものは「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒド
を放散しない材料使用」とする。
(2) 製材は、次により、適用は特記による。
(ｱ) 「製材の日本農林規格」による製材は、次による。
(a) 下地用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第７条「下地用製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級と形状 (耳付材・押角)、含水率、保存処理
及び材面の品質は、特記による。特記がなければ、等級は２級とする。
(b) 造作用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第４条「造作用製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級と形状 (板類・角類) 、含水率、保存処理
及び材面の品質は、特記による。特記がなければ、板類における等級は、枠、額縁、敷居、
かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上とする。
(c) 広葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第８条「広葉樹製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。特記がなければ、等級は１等、含水率は 10%以下とする。
(ｲ) 「製材の日本農林規格｣以外の製材は、次による。
(a) 下地、造作及び仕上げに用いる製材は、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、材面の品質、防虫処理及び含水率は、特記による。
(b) 目視により材の欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。
(c) 造作材の材面の品質の基準は表 6.5.4 により、種別は特記による。特記がなければ、Ａ種とする。
表 6.5.4 造作材の材面の品質の基準
使用箇所

部材名称

Ａ種

Ｂ種

生地のまま又は透明塗料塗りの場合

枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類

上小節(ただし、見え掛り面)

小節

小節

小節

小節

小節

押入、戸棚等の内面造作の類
不透明塗料塗りの場合(注) 上小節及び小節の品質基準は、「製材の日本農林規格」第４条「造作用製材の規格」２項に基づく品質基準による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

131

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｳ) 樹種は、特記による。
なお、木れんが、くさび類は、ひのきとし、込み栓等は、かし、けやきの類の広葉樹とし、下地材の継手の添え板は、下地材と同材とする。
(3) 造作用集成材等は、次により、適用は特記による。
(ｱ) ｢集成材の日本農林規格｣による造作用集成材等は、次による。
(a) 造作用集成材は、｢集成材の日本農林規格｣ 第３条「造作用集成材の規格」に基づき、品名、樹種、見付け材面数、寸法及び見付け材面の品質は、特記による。特記がなければ、見付け材面の品質は１等とする。
(b) 化粧ばり造作用集成材は、｢集成材の日本農林規格｣ 第４条「化粧ばり造作用集成材の規格」に基づき、品名、樹種 (化粧薄板・芯材) 、化粧薄板の厚さ、見付け材面数、寸法及び見付け材面の品質は、特記による。特記がなければ、見付け材面の品質は１等とする。
(c) 化粧ばり構造用集成柱は、「集成材の日本農林規格」第 6 条「化粧ばり構造用集成柱の規格」に基づき、品名、樹種 (化粧薄板・芯材) 、化粧薄板の厚さ、寸法及び見付け材
面の品質は特記による。
(ｲ) 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材等は、次による。
(a) 造作用集成材の樹種、寸法、見付け材面の品質 (欠け及びきず、腐れ、割れ、逆目（仕上材に限る。）、補修その他加工時の欠点) 及び含水率は、特記による。特記がなければ、含水率は 15％以下とする。
(b) 化粧ばり造作用集成材の樹種 (化粧薄板・芯材) 、寸法、化粧薄板の厚さ、見付け材
面の品質 (節（節を化粧の目的としたものを除く。）、やにつぼ等、欠け及びきず、腐れ、割れ、変色及び汚染、穴、逆目、ふくれ等、はぎ目の透き、色調及び木理の不整、補修その他の欠点) 及び含水率は、特記による。特記がなければ、含水率は 15％以下とする。
(c) 化粧ばり構造用集成柱の樹種 (化粧薄板・芯材) 、寸法、見付け材面の品質(節、やにつぼ等、欠け及びきず、腐れ、割れ、変色及び汚染、穴、逆目、ふくれ等、色調及び木理の不整、補修その他の欠点)、化粧薄板の厚さ及び含水率は、特記による。特記がなければ、含水率は 15％以下とする。
(d) 目視により、欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。
(4) 造作用単板積層材は、次により、適用は特記による。
(ｱ) 「単板積層材の日本農林規格」に基づく造作用単板積層材は、第３条「造作用単板積層材の規格」に基づき、品名、寸法及び表面の品質 (表面の化粧加工の有無、表面の化粧加工なしの場合は等級、表面の化粧加工の場合は、天然木化粧加工・塗装加工) 及び防虫処理は、特記による。
(ｲ) 「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材は、寸法及び表面の品質 (表面の化粧加工の有無、表面の化粧加工なしの場合は、生き節又は死に節、抜け節又は穴、入り皮、やにつぼ等、割れ欠け、欠点、表面の化粧加工の場合は、天然木化粧加工・塗装加工)、含水率及び防虫処理は、特記による。特記がなければ、含水率は 14％以下とする。
なお、目視により、欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。
(5) 直交集成板は、「直交集成板の日本農林規格」第３条「規格」に基づき、品名、曲げ強度（強度等級）、種別、接着性能（使用環境）、樹種及び寸法は、特記による。
(6) 合板等は、次により、適用は特記による。
(ｱ) 下地用合板は、次による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

132

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(a) 普通合板は、「合板の日本農林規格」第４条「普通合板の規格」に基づき、品名、厚さ、接着の程度、板面の品質及び単板の樹種名は、特記による。特記がなければ、厚さ 5.5 ㎜、接着の程度は１類とし、板面の品質は、広葉樹の場合は２等以上、針葉樹の場合はＣ－Ｄ以上とする。また、湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を１類とする。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(b) 構造用合板は、「合板の日本農林規格」第６条「構造用合板の規格」に基づき、品名、
厚さ、接着の程度、等級、板面の品質、単板の樹種名及び保存処理は、特記による。特記がなければ、厚さ 12 ㎜、接着の程度は１類、等級は２級以上、板面の品質はＣ－Ｄ以上とする。また、常時湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を特類とする。
なお、防虫処理及び強度等級を指定する場合は、特記による。
(ｲ) 化粧ばり構造用合板は、「合板の日本農林規格」第７条「化粧ばり構造用合板の規格」に基づき、品名、厚さ、単板の樹種名及び接着の程度は、特記による。また、常時湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を特類とする。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(ｳ) 天然木化粧合板は、内部の造作に使用するものとし、｢合板の日本農林規格」第８条「天然木化粧合板の規格」に基づき、厚さ、接着の程度及び化粧板に使用する単板の樹種名は、特記による。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(ｴ) 特殊加工化粧合板は、内部の造作に使用するものとし、｢合板の日本農林規格」第9条「特殊加工化粧合板の規格」に基づき、品目、厚さ、接着の程度、単板の樹種名及び化粧加工の方法 (オーバーレイ、プリント、塗装等) は、特記による。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(ｵ) パーティクルボードは、JIS A 5908 (パーティクルボード) に基づき、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、耐水性による区分、難燃性による区分及び厚さは、特記による。特記がなければ、厚さ 15mm、13Ｐタイプ又は 13Ｍタイプとする。
(ｶ) 構造用パネルは、「構造用パネルの日本農林規格」に基づき、品名及び厚さは、特記による。
(ｷ) ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF)は、JIS A 5905（繊維板）に基づき、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、接着剤による区分、難燃性による区分及び厚さは、特記による。
6.5.3 接合具等
(1) 釘等(ｱ) 下地材及び造作材に用いる釘は、JIS A 5508 (くぎ) により、湿潤状態となる場所は、ス
テンレス製とし、それ以外は表面処理された鉄とする。また、木ねじは、JIS B 1112 (十字穴付き木ねじ) 又はJIS B 1135 (すりわり付き木ねじ) に基づき、材質はステンレス製とする。
(ｲ) 釘の長さは、原則として、打ち付ける板厚の2.5倍以上とする。
(ｳ) 造作材の釘打ちは、次により、等間隔に打つ。
(a) 造作材が下地材又は木れんがと交差する箇所に打つ。
(b) 造作材が下地材と平行する場合は、端部から逃げた位置から、間隔 300～450mm 程度とする。
(c) 板類で幅の広いものは、両耳及びその中間に間隔 100mm 程度とする。
(d) 造作材化粧面の釘打ちは、隠し釘打ち、釘頭埋め木、つぶし頭釘打ち及び釘頭現しとし、適用は特記による。特記がなければ、隠し釘打ちとする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

133

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(2) 諸金物(ｱ) 諸金物の形状、寸法及び材質は､特記による。特記がなければ、かすがい、座金、箱金物及び短冊金物は、表6.5.5から表6.5.7までに示す程度の市販品で、木材の寸法に応じた適切なものとし、コンクリート埋込み部を除き、表8.20.1［鉄鋼の亜鉛めっきの種別］のＦ種程度の亜鉛めっきを施したものとする。
表 6.5.5 かすがい
種

類

形

寸法(㎜)

状

断 面

働き長さ

つめ長さ

60 かすがい

平

9×1.6

60

20

75 かすがい

平

11×2

75

20

90 かすがい丸、丸手違い径690

35120 かすがい丸、丸手違い

径9

120

40

備

考

窓、出入口用枠

─

表 6.5.6 座 金
ねじの呼び

M8(㎜)

M10(㎜)

M12(㎜)

さ

3.2

3.2

3.2

角座金の一辺

25

30

35

丸座金の径

30

35

40

厚

表 6.5.7 箱金物及び短柵金物
名称

箱金物、短冊金物

寸

法(㎜)

厚さ

幅

4.5

45

(ｲ) 諸金物は、必要に応じて、木部に彫込みとし、表面より沈める。
(ｳ) 土台、吊木受その他の取付けに使用するアンカーボルトは、あらかじめコンクリートに打ち込むか、又は、6.6.4(1)(ｲ)によるあと施工アンカーとする。
(3) 接着剤は、接着する材料に適したものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければＦ☆☆☆☆とする。
6.5.4 木れんが(ｱ) 木れんがは、接着工法又はあと施工アンカーで取り付ける。
(ｲ) 接着工法に使用する接着剤は、JIS A 5537 (木れんが用接着剤) による。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければＦ☆☆☆☆とする。
6.5.5 防腐・防蟻・防虫処理(1) 防腐・防蟻処理
下地木材への防腐・防蟻処理は、次により、処理方法は特記による。
なお、「製材の日本農林規格」に基づく心材の耐久性区分Ｄ１の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(a)及び(b)による薬剤による処理の適用を省略できる。
(a) 薬剤の加圧注入は、次による。
① 「製材の日本農林規格」若しくは「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」に基づく保存処理の性能区分Ｋ２からＫ４までに適合するもの又はこれと同等の保存処理性能のものとし、適用部材及び保存処理性能区分は、特記によ国土交通省大臣官房官庁営繕部

134

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

る。
② 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤) に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤を用いて、JIS A
9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行う。
なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。
③ 加圧注入処理を行った後、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(b)により処理を行う。
(b) 薬剤の塗布等は、次による。
① 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法)に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。ただし、附属書Ａ（規定）に基づく表面処理用
木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。
なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。
② 処理の方法は，特記による。特記がなければ，次による。
㋐ 処理面の汚れ及び付着物を取り除く。
㋑ 塗布又は吹付けに使用する薬剤の量は、表面積１m2当たり300mL程度とし、処理むらが生じないように、２回処理を行う。
㋒ 塗布又は吹付けは、１回処理した後、十分に乾燥させ、２回目の処理を行う。
㋓ 木材の木口、仕口及び継手の接合箇所、割れ並びにコンクリート、モルタル、束石等に接する部分は、特に入念な処理を行う。
(c) 薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理は、特記による。
(d) 合板等の加圧注入による防腐・防蟻処理は、「合板の日本農林規格」、「集成材の日本農林
規格」若しくは「単板積層材の日本農林規格」の保存処理の性能区分Ｋ３に適合するもの
又はこれと同等の保存処理性能のものとし、適用は特記による。
(2) 防虫処理
防虫処理の適用は、特記による。
なお、ラワン材等を使用する場合は、「製材の日本農林規格」第８条「広葉樹製材の規格」に基づく保存処理の性能区分Ｋ１の防虫処理を行う。
6.5.6 鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組(1) 木材(ｱ) 間仕切軸組に用いる木材は、特記による。特記がなければ、杉又は松とする。
(ｲ) 床組に用いる木材は、特記による。特記がなければ、杉又は松とする。ただし、土間スラ
ブの類の場合の土台、転ばし大引及び転ばし根太は、ひのき又は 6.5.5 による保存処理木材とする。
(2) 工法工法は、表 6.5.8 による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

135

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

表 6.5.8 間仕切軸組及び床組の工法
名

称

種別等

頭つなぎ

法

手

柱、間柱、ボルト位置を避け、ひき角類の場合は腰掛あり継ぎ。ひき割り類の場合は、相欠け継ぎ、釘打ち。

口(隅取合い)
ひき角類の場合は、片あり落とし、火打形にかすがい打ち。ひき割り類の場合は、腰掛け、釘２本打ち。
(十形、T 形取合い)
ひき角類の場合は、腰掛あり、火打形にかすがい打ち。ひき割り類の場合は、腰掛け、釘
２本打ち。

取付け

ひき角及びひき割り類とも、柱、間柱及び継手位置を避け、隅及び継手際を押さえ、間隔
1.8ｍ程度に径９mm の先付けアンカー又はあと施工アンカーで締め付け。

継

土台

工

仕

(土台及び頭つなぎ取合い)
上、短ほぞ差し、両面かすがい打ち。下、柱見込みの 1/3 土台を欠き込み胴付き、両面釘打ち。
(隅柱と土台及び頭つなぎ取合い)
上、扇ほぞ差し。下、柱見込みの 1/3 土台を欠き込み胴付き、二面釘打ち。
柱

仕口(土台踏外しの場合)
上、短ほぞ差し。下、土台の短ほぞに差し込み、両面釘打ち。
(コンクリートの柱及び壁との取合い)
上下、胴付き、両端を押さえ、間隔 1.8ｍ程度に径９mm の先付けアンカー又はあと施工アンカーで締め付け。

間柱

仕

口

上、短ほぞ差し。下、大入れ、釘２本打ち。

まぐさ窓台

仕

口

一方、柱へ傾ぎ大入れ、短ほぞ差し。他方、柱へ傾ぎ大入れ、いずれも釘２本打ち。

継

手

大引受
根太受
取付け

(コンクリート面に添付けの場合)
突付け継ぎ。
(木造軸組に添付けの場合)
柱心で突付け継ぎ。
(コンクリート面に添付けの場合)
両端及び継手際を押さえ、中間は間隔 1.2ｍ程度に径９mm の先付けアンカー又はあと施工
アンカーで締め付け。
(木造軸組に添付けの場合)
柱及び間柱に添え付け、必要に応じて、間隔 450mm 程度に支持し、受材当たり釘２本打ち。

継
転ばし大引

大引

床束
根がらみ貫

根太

手

受台 (コンクリート又はモルタル製) 上で相欠き継ぎ、釘２本打ち。

取付け

両端木当たり釘打ち。両端及び継手際を押さえ、間隔 1.8ｍ程度に径９mm の先付けアンカ
ー又はあと施工アンカーで締め付け。ただし、ひき割り類の場合のボルトは間隔 1.2ｍ程
度、受台は間隔 600mm 程度。

継束心から 150mm 程度持ち出し、腰掛あり継ぎ、釘２本打ち。

手

仕

口

仕

口

(土台に取り合う場合)
腰掛け又は乗せ掛け、釘２本打ち。
(大引受に取り合う場合)
乗せ掛け、釘２本打ち。
下、束受石に突き付け。上、大引に道切りほぞ差し、釘２本打ち。

取付け

束を挟み、遣違いに添え付け、釘２本打ち。

継受材心で突き付け、釘打ち。

仕

手

口

(受材に乗せ掛ける場合)
根太のせいが 90mm 以上の場合は、受材へ渡りあご掛け、その他は置き渡し、いずれも釘打ち。

(受材と上端をそろえる場合)
受材に 20mm 以上大入れ、釘打ち。
(注) 各部材ともコンクリートの床、壁、天井、梁等の取合いには、両端を押さえ、間隔 900mm 程度にく
さびをかい、水平及び垂直を正し、抜け止め、釘打ち。ただし、土台下は、必要に応じて、モルタルを充填する。
なお、モルタルの調合は、容積比でセメント１：砂３とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

136

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

6.5.7 窓、出入口その他(1) 木材
窓、出入口その他に用いる木材は、特記による。特記がなければ、吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉を標準とする。
(2) 工法工法は、表 6.5.9 による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

137

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

表 6.5.9 窓、出入口その他の工法
工 種

名称等
縦 枠
方 立
中 束

下ごしらえ

上 枠
無 目
中敷居
かもい

工

法

(開きの場合)戸当りじゃくり又はつけひばた (接着剤又は間隔 240mm 程度にステンレス製木ねじ締め) 付き。
(引違いで水掛りの場合)
建付け戸当りじゃくり付き。
(開きの場合)戸当りじゃくり又はつけひばた (縦枠と同じ) 付き。
(引違いの場合)
戸溝じゃくり付き。
(開きの場合)戸当りじゃくり付き又は上端平たん。

下 枠
敷 居
くつずり

(引違いの場合)
戸溝じゃくり付き又は上端平たん。
(水掛りの場合)
水返し及び水垂れ勾配付き。

縦 枠
組

取

立

付

無 目
(中敷居)

両端目違いほぞ差し、隠し釘打ち。

中 束

上下、短ほぞ差し、隠し釘打ち。

木造壁の場
合

上下枠を角柄に延ばし、軸組材に浅く切り込み、枠周囲に、隅を押さえ、間隔
450mm 程度に接着剤を用いてくさびをかい、釘打ち。くさび位置に平かすがい両
面打ち。

軽量鉄骨壁
の場合

枠周囲に、隅を押さえ、間隔 450mm 程度に接着剤を用いてくさびをかい、平金
物を当て、木製枠に木ねじ留め。補強材に溶接留め、小ねじ留め、又は、木製
枠と補強材を貫通して、ボルト締め等。

け
コンクリー
ト壁等の場
合

継
そ

手
の

継
取

取

他
手

付

付

け

け

次のいずれかとする。
(1) 上下、えり輪入れ短ほぞ差し、隠し釘打ち。ただし、水掛り箇所の下は傾斜ほぞ入れ。
(2) 上下、見付け大留め、えり輪入れ、木ねじ留め。ただし、水掛り箇所の下は傾斜ほぞ入れ。

額

縁

枠周囲に、隅を押さえ、間隔 450mm 程度に接着剤を用いてくさびをかい、枠及び木れんがに平かすがい打ち、又は、平金物を当て木製枠に木ねじ留め、並びに、コンクリート壁にコンクリート釘打ち。調合を容積比でセメント１：砂３としたモルタルを周囲に充填。
(防湿処理)
コンクリート等に接する枠で、枠幅 180mm 以上又は程度の良い仕上げの枠裏には、つや有合成樹脂エマルションペイント等の塗布による防湿処理を行う。
継手は、隠し目違い継ぎ、板じゃくり、壁じゃくり等をして、隅は大留め相欠
き釘打ち、ぜん板当たりは短ほぞ差し。枠には小穴入れ、その他に添え付け、両端を押さえ、間隔 450mm 程度に隠し釘打ち。

ぜん板

継手は、柱又は方立心で隠し目違い継ぎ、下枠へ小穴入れ、隠し釘打ち。

敷

居

下ごしらえの後、一方横ほぞ入れ、他方横栓打ち、釘打ち。敷居下端へ間隔 450mm
程度にくさびをかい、釘打ち。

かもい

下ごしらえの後、一方横ほぞ入れ、他方上端２か所釘打ち。中間は、900mm 程度に間柱等に釘打ち。上部が物入となる中がもいの場合は、中間の留付けを行わない。

吊上は長ほぞ差し、込み栓打ち。下は短ほぞ穴へ目かすがい２本仕込み、釘打ち。

束

国土交通省大臣官房官庁営繕部

138

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

6.5.8 床板張り
(1) 木材
縁甲板及び上がりがまちに用いる木材は、特記による。特記がなければ、ひのきとする。
なお、フローリングは、11 節による。
(2) 工法工法は、表 6.5.10 による。
表 6.5.10 床板張りの工法
名 称

工

法

下張り用床板(根太間隔 300mm 程度)
合板は、厚さ 12mm とし、受材心で突き付け、乱に継ぎ、釘打ち又は木ねじ留め。
パーティクルボードは、厚さ 15mm とし、受材心で２～３mm の目地をとり、乱に継ぎ、釘打ち又は木ねじ留め。
留付け間隔は、継手部は 150mm 程度、中間部 200mm 程度。

二重張り用合板(ビニル床シート等の下地の場合)

上記下張り用床板の上に、合板厚 5.5mm を受材心で突き付け、継手位置は、下張りと同一箇所を避け、釘と接着剤併用又は木ねじで留め付け。留付け間隔は、下張り用床
板による。

畳

板

(根太間隔 450mm 程度)
合板は、厚さ 12mm とし、上記下張り用床板の合板にならい留め付け。
パーティクルボードは、厚さ 15mm とし、上記下張り用床板のパーティクルボードにならい留め付け。

縁 甲 板 張 り

板幅 100mm 程度、板厚 18mm、板そばさねはぎ、面取り、継手は、受材心で乱に継ぎ、隠し釘打ち。

上がりがまち

床板当たり小穴じゃくり、かね折り部及び入隅は上端留め、隠しほぞ差し、出隅は、見付留め、相欠き。柱間の場合は両端柱へ大入れにすくい込み、束のほぞに仕合わせ、隠し釘打ち。

下床

国土交通省大臣官房官庁営繕部

139

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

6.5.9 壁及び天井下地(1) 木材
木材は、特記による。特記がなければ、杉又は松とする。
(2) 工法工法は、表 6.5.11 による。ただし、内装材を取り付ける壁胴縁及び野縁の取付け面は、機械
かんな１回削りとする。
表 6.5.11 壁及び天井下地の工法
名 称

壁 胴 縁

野縁受桟
(裏 桟)

野
縁
(板野縁を除く)

吊

種別等

断面寸法

間

せっこうボードの類の場合は、300mm 程度。
せっこうラスボードその他の場合は、450mm 程度。

隔

取 付 け

合板、せっこうボードの類の場合は、柱、間柱に添え付け、釘打ち。柱、間柱と胴縁との隙間にはかい木を当て、釘打ち。

化粧目地

化粧目地となる部分は、胴縁又は裏当て材にあらかじめ仕上塗装又はテープ張りを行った後、仕上材を張り付ける。

断面寸法

40×45(mm)継手

野縁と交差の箇所を避け、乱に両面添え板当て、釘打ち。

間

隔900mm 程度

取 付 け

吊木との交差箇所に釘打ち。

断面寸法

40×45(mm)。ただし、せっこうボードの板継ぎ位置は、55×45(mm)。

継手野縁受桟との交差箇所を避け、乱に両面添え板当て、釘打ち。

間

隔450mm 程度

取 付 け

野縁受桟との交差箇所に釘打ち、組み固め。

化粧目地

上記壁胴縁の化粧目地による。

断面寸法

27×36(mm)間

900mm 程度

隔

取 付 け

既存のインサート又はあと施工アンカーに、金物により、吊木を取り付ける。
下部は、野縁又は野縁受桟に添え付け、釘打ち。

材

料

呼び径９mm の防錆処理を行ったもので、上げ下げが調整できるもの。下部は、防錆処理を行った取付用金物を野縁又は野縁受桟側面に当て釘打
ちできるもの。

間隔900mm 程度

吊りボルト

壁及び天井
開口部の補強法

合板、せっこうボード(厚さ 12.5mm 未満)の類の胴縁は、20×90/2(mm)。
同上の板継ぎ位置の胴縁は、20×90(mm)。
せっこうボード (厚さ 12.5mm 以上) の類の胴縁は、24×90/2(mm)。
同上の板継ぎ位置の胴縁は、24×90(mm)。

木

プラスター塗り
壁 下 地
ラスボード
張りの場合

工

取 付 け

既存のインサート又はあと施工アンカーにねじ込み。

材

料

ラスボードは、JIS A 6901 (せっこうボード製品) に基づく GB-L とする。

取 付 け

ボード周囲の両端を押さえ、間隔は周辺部 100mm 程度、中間部は 150mm
程度にせっこうボード用釘打ち又は小ねじ類で止める。

設計図書に定められた照明器具、ダクト吹出し口、天井点検口、壁等の開口部は、間柱、野縁等と同材を用いて補強する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

140

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

６節 軽量鉄骨天井下地6.6.1 一般事項
この節は、改修工事における屋内及び屋外の軽量鉄骨天井下地を新設する場合に適用する。ただし、次の天井を除く。
(ｱ)「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」（平成 25 年 8 月 5 日 国
土交通省告示第 771 号）に定める天井(ｲ) 天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が 20kg/m2 を超える天井(ｳ) 傾斜、段差、曲面等の水平でない天井(ｴ) システム天井
6.6.2 材料
(1) 天井下地材は、JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。
(2) 野縁等の種類は、表 6.6.1 により、種類は特記による。特記がなければ、屋内は 19 形、屋外は 25 形とする。
表 6.6.1 野縁等の種類
種類

19 形
(㎜)

25 形
(㎜)

シ ン グ ル 野 縁

25×19×0.5

25×25×0.5

ダ ブ ル 野 縁

50×19×0.5

50×25×0.5

野

38×12×1.2

38×12×1.6

部材

縁

受

野縁受ハンガーク

リップ

吊 り ボ ル ト
ナ

ッ

厚さ 2.0 以上
板厚 0.6 以上

板厚 0.8 以上

転造ねじ、ねじ外径 9.0 (有効径 8.1 以上)

ト

高さ 8.0(注) 野縁はスリット付きを除く。

(3) あと施工アンカーは、所定の強度を有するものとする。
(4) 補強用金物は、防錆処理されたものとする。
(5) インサートは鋼製とし、防錆処理されたものとする。
6.6.3 形式及び寸法(1) 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔は 900mm 程度とし、周辺部は端から 150mm 以内とする。ただし、屋外の場合は、特記による。
(2) 野縁の間隔は、表 6.6.2 による。ただし、屋外の場合は、特記による。
表 6.6.2 野縁の間隔
野縁の間隔
(㎜)

天井仕上げの種類

ダブル野縁の間隔(㎜)

下地張りのある場合

360 程度1,800 程度

仕上材料の直張り、壁紙又は塗装下地材を直接張り付ける場合

300 程度

900 程度

ボード類の一辺の長さが 450mm 程度以下の場合の直張り

225 程度以下

450 程度以下

金属成形板張りの場合

360 程度─

国土交通省大臣官房官庁営繕部

141

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

6.6.4 工法
(1) 新規天井下地の吊りボルト受け等のインサート及びあと施工アンカーは、次による。
(ｱ) 既存の埋込みインサートの使用は、特記による。使用する場合は、吊りボルトの確認試験
を(ｳ)により行う。
(ｲ) あと施工アンカーは、次による。
(a) 新たに吊りボルト用あと施工アンカーを設ける場合は、十分耐力のあるものとする。
(b) 施工は、既存スラブ内の打込み配管等の位置を確認し、吊りボルトの配置、割付けに注意して、天井下地材の製造所の仕様により行う。
(c) あと施工アンカーの穿孔時に鉄筋に当たった場合は、吊りボルト等の取付けに有効で、かつ、耐力上支障のない部分に穿孔位置を変更する。
(d) (c)で使用しない孔は、セメントモルタル等を充填する。
(e) あと施工アンカーの確認試験は、(ｳ)により、適用は特記による。
(ｳ) 確認試験の箇所数及び確認強度は特記による。特記がなければ、箇所数は、屋内の場合、当該階において３箇所とし、確認強度は、吊りボルト受け等の間隔が 900mm 程度以下かつ天
井面構成部材等の単位面積当たりの質量が 20kg/m2 以内の天井の場合、400Ｎ程度とする。
また、判定基準は、確認強度以上であと施工アンカーを引張り、抜けないこととする。
(2) 吊りボルトの躯体への取付けは、コンクリート等の場合、埋込みインサート又はあと施工アンカーに、十分ねじ込み、固定する。鉄骨の場合、溶接等の適切な工法を用いて取り付ける。
なお、ダクト等のため、躯体に直接吊りボルトが取り付けられない場合は、アングル等の鋼材を別に設けて、吊りボルトを取り付ける。
(3) 野縁の吊下げは、吊りボルト下部の野縁受ハンガーに野縁受を取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。
なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。また、クリップの野縁受への留付
けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受の溝内に確実に折り曲げる。
(4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ 0.5mm 以上のコ形又はＬ形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付ける。また、下張りがなく壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする。
(5) 設計図書に定められた開口部は、次による。
(ｱ) 照明器具、ダクト吹出し口等の開口のために、野縁又は野縁受を切断する場合は、同材で補強する。また、ダクト等によって、吊りボルトの間隔が 900mm を超える場合は、補強を行うこととし、補強方法は、特記による。
(ｲ) 人が出入りできる天井点検口等の開口部は、野縁受と同材の取付け用補強材を設けて補強する。
(6) 野縁は、野縁受から 150mm 以上はね出してはならない。
(7) 下がり壁、間仕切壁等を境として、天井に段違いがある場合は、野縁受と同材又はＬ－30×30×3(mm)程度の部材で、間隔 2.7ｍ程度に斜め補強を行う。
(8) 天井のふところが 1.5ｍ以上の場合、補強方法は特記による。特記がなければ、天井のふところが３ｍ以下の場合、次により、補強用部材又は［－19×10×1.2(mm)以上を用いて、吊りボ
ルトの水平補強、斜め補強を行う。
(ｱ) 水平補強は、縦横方向に間隔 1.8ｍ程度に配置する。
なお、水平補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。
(ｲ) 斜め補強は、相対する斜め材を１組とし、縦横方向に間隔 3.6ｍ程度に配置する。
なお、斜め補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。
(9) 溶接した箇所は、表 7.3.2［亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別］のＡ種の錆止め塗料を塗り
国土交通省大臣官房官庁営繕部

142

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

付ける。
(10) 天井下地材における耐震性を考慮した補強は、特記による。
(11) 屋外の軒、ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強は、特記による。
７節 軽量鉄骨壁下地
6.7.1 一般事項
この節は、内部改修工事における間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地を新設する場合に適用する。
6.7.2 材料
(1) 壁下地材は、JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。
(2) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理されたものとする。
(3) 組立及び取付け用打込みピン、小ねじ、ボルト等は、亜鉛めっき処理されたものとする。
6.7.3 形式及び寸法(1) スタッド、ランナーは、表 6.7.1 により、種類は特記による。特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。
表 6.7.1 スタッド、ランナー等の種類
部材等

スタッド
(㎜)

ランナー
(㎜)

振れ止め
(㎜)

出入口及びこれに準ずる開口部の補強材(㎜)

補強材取付け用金物(㎜)

スタッドの高さ
による区分

50 形

50×45×0.8

52×40×0.8

19×10×1.2

──

高さ 2.7ｍ以下

65 形

65×45×0.8

67×40×0.8

Ｌ－30×30×3

高さ 4.0ｍ以下

90 形

90×45×0.8

92×40×0.8

種類－60×30×10×2.3

高さ 4.0ｍを超
え 4.5ｍ以下－75×45×15×2.3

25×10×1.2

Ｌ－50×50×4
100 形

100×45×0.8

2

102×40×0.8－75×45×15×2.3

高さ 4.5ｍを超
え 5ｍ以下(注) 1. ダクト類の小規模な開口部の補強材は、それぞれ使用した種類のスタッド又はランナーとする。
2. スタッドの高さに高低がある場合は、高い方を適用する。
3. 50 形は、ボード片面張りの場合に適用する。
4. スタッドの高さが 5.0ｍを超える場合は、特記による。

(2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合は、450mm 程度とする。また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm 程度とする。
6.7.4 工法
(1) ランナーは、端部を押さえ、間隔 900mm 程度に打込みピン等で、床、梁下、スラブ下等に固定する。ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピンねじの類又は溶接で固定する。
(2) スタッドの上下は、ランナーに差し込む。
(3) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2ｍごとに設ける。ただし、上部ランナー上端から400mm 以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。
(4) スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔 600mm 程度に留め付ける。
(5) 出入口及びこれに準じる開口部の補強は、特記による。特記がなければ、次による。
(ｱ) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。
なお、65 形で補強材が 4.0ｍを超える場合は、２本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm
程度に溶接等で、組み立てたものを用いる。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

143

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 上枠等の補強材は、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。
(ｳ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付ける。
(6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次による。
(ｱ) 上下補強材は、スタッドに取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。
(ｲ) 縦補強材は、上下補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。
(7) スタッドがコンクリート壁等に添え付く場合は、スペーサーで振れ止め上部を押さえ、必要に応じて、振れ止め上部のスタッドは、打込ピン等で固定する。
(8) そで壁の端部は、(5)(ｱ)により、スタッドに縦枠補強材と同材を添えて補強する。
(9) 溶接した箇所は、表 7.3.2［亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別］のＡ種の錆止め塗料を塗り付ける。
８節 ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り
6.8.1 一般事項
この節は、ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイルを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。
6.8.2 材料
(1) ビニル床シートは、JIS A 5705 (ビニル系床材) に基づき、種類の記号、色柄、厚さ等は、特記による。特記がなければ、種類の記号はＦＳ、厚さ 2.0mm とする。
(2) ビニル床タイルは、JIS A 5705 に基づき、種類の記号、色柄、寸法、厚さ等は、特記による。
特記がなければ、種類の記号はＫＴ、厚さ 2.0mm とする。
(3) 特殊機能床材(ｱ) 帯電防止床シートの種類、性能、厚さ等は、特記による。
(ｲ) 帯電防止床タイルの種類、性能、寸法、厚さ等は、特記による。
(ｳ) 視覚障害者用床タイルの種類、形状は、特記による。
(ｴ) 耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は、特記による。
(ｵ) 防滑性床シートの種類、厚さ等は、特記による。
(ｶ) 防滑性床タイルの種類、寸法、厚さ等は、特記による。
(4) ビニル幅木の材質の種類、厚さ、高さ等は、特記による。特記がなければ、厚さ 1.5mm 以上、高さ 60mm とする。
(5) ゴム床タイルは、天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、色柄、種類、厚さ、寸法等
は、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

144

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(6) 接着剤(ｱ) ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基
づき、種別は表 6.8.1 による施工箇所に応じたものとする。ただし、接着剤のホルムアルデ
ヒド放散量による区分は特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
なお、フリーアクセスフロアの床に使用する接着剤は、6.9.2(7)に準じた粘着はく離形とすることができる。
表 6.8.1 接着剤の種別と施工箇所
種

別

施

工

箇

所 (注１)

酢酸ビニル樹脂系
ビニル共重合樹脂系
アクリル樹脂系
ウレタン樹脂系
ゴム系ラテックス形

一般の床

ウレタン樹脂系
エポキシ樹脂系

地下部分の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層 (注)2. のない
土間、貯水槽、浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所、耐動荷重性床シートの場合、化学実験室等

酢酸ビニル樹脂系
ビニル共重合樹脂系
アクリル樹脂系
ウレタン樹脂系
ゴム系ラテックス形
ゴム系溶剤形

垂直面(注) 1. 施工箇所の下地が、セメント系下地及び木質系下地以外の場合は、特記による。
2. 防湿層は、ポリエチレンフィルム等で厚さ 0.15mm 以上とし、重ね合せを、縦横 250mm 程度とする。

(ｲ) ゴム床タイル用接着剤は、JIS A 5536 に基づき、種別は表 6.8.2 による施工箇所に応じたものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
表 6.8.2 ゴム床タイル用接着剤の種別と施工箇所
種

別

施

工

箇

所(注１)

エポキシ樹脂系
ウレタン樹脂系
ゴム系溶剤形

一般の床、幅木

エポキシ樹脂系
ウレタン樹脂系

地下部分の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層 (注)2. のない
土間、貯水槽、浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所(注) 1. 施工箇所の下地が、セメント系下地及び木質系下地以外の場合は、特記による。
2. 防湿層は、ポリエチレンフィルム等で厚さ 0.15mm 以上とし、重ね合せを、縦横 250mm 程度とする。

(7) 下地の補修等に使用するポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等は、床材の製造所又は接着剤の製造所の指定する製品とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

145

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

6.8.3 工法
(1) 下地は、次による。
(ｱ) モルタル塗り下地は、6.15.6(2)により施工後 14 日以上乾燥したものとする。
なお、張付けに先立ち下地表面の傷等のへこみは、ポリマーセメントペースト、ポリマー
セメントモルタル等により補修を行い、突起等はサンダー掛け等を行い、平滑にする。
(ｲ) セルフレベリング材塗り下地は、6.17.5 による。
(ｳ) 木下地は、表 6.5.10 による。
(ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外の下地の工法は、特記による。
(2) ビニル床シート張りは、次による。
(ｱ) ビニル床シートは、張付けに先立ち、仮敷きを行い、巻きぐせを取る。
(ｲ) 本敷き及び張付けは、次による。
(a) 施工に先立ち、下地面の清掃を行った後、はぎ目、継手、出入口際、柱付き等は、隙間のないように切込みを行う。
(b) 張付けは、接着剤を所定のくし目ごてを用い、下地面へ均一に塗布する。また、必要に応じて裏面にも塗布し、空気だまり、不陸、目違い等のないように、べた張りとする。
(c) 張付け後は、表面に出た余分な接着剤をふき取り、ローラー掛け等の適切な方法で圧着し、必要に応じて、押縁留めをして養生を行う。
(ｳ) 目地処理する場合の工法は特記による。特記がなければ、熱溶接工法とし、次による。
(a) ビニル床シート張付け後、接着剤が硬化した状態を見計らい、はぎ目及び継目の溝切り
は、溝切りカッター等を用いて行う。
(b) 溝は、Ｖ字形又はＵ字形とし、均一な幅に床シート厚さの 2/3 程度まで溝切りする。
(c) 溶接は、熱溶接機を用いて、ビニル床シートと溶接棒を同時に溶融し、余盛りができる程度に加圧しながら行う。
(d) 溶接完了後、溶接部が完全に冷却した後、余盛りを削り取り、平滑にする。
(ｴ) 表面仕上げは、接着剤の硬化後、全面を水ぶき清掃し、乾燥後は、ビニル床シートの製造所の指定する樹脂ワックスを用いてつや出しを行う。
(3) ビニル床タイル及びゴム床タイル張りは、次による。
(ｱ) 張付けは、下地面の清掃を行った後、接着剤を所定のくし目ごてを用い下地面の全面に均一に塗布し、目地の通りよく、出入口際、柱付き等は、隙間のないように張り付け、適切な方法で下地面に圧着し、接着剤が硬化するまで養生を行う。
なお、ゴム床タイルでゴム系溶剤形接着剤を用いる場合は、接着剤を下地及びタイル裏面に塗布し指触乾燥後、張り付ける。

．．
(ｲ) 表面仕上げは、(2)(ｴ)による。ただし、天然ゴム系のゴム床タイルの場合は、湿潤なのこ．．
くず等を散布し、ポリッシャーを用いて清掃後、つや出しを行う。
6.8.4 施工時の環境条件
張付け時及び接着剤の硬化前の室温が５℃以下になるおそれのある場合は、施工を中止する。
ただし、採暖等の養生を行う場合はこの限りでない。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

146

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

９節 カーペット敷き
6.9.1 一般事項
(1) この節は、織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカ
ーペットを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。
(2) 織じゅうたん、
タフテッドカーペット、
ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットは、
消防法 (昭和 23 年法律第 186 号) に基づく防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。
(3) 下地は 6.8.3(1)による。
(4) カーペットの風合い、色合等は、見本品による。
6.9.2 材料
(1) 織じゅうたん(ｱ) 織じゅうたんの品質は、JIS L 4404 (織じゅうたん) に基づき、織り方及びパイルの形状は特記による。また、色柄、パイル糸の種類等は、特記による。特記がなければ、模様のな
い無地のものとし、パイル糸の種類等は表 6.9.1 により、種別は特記による。
表 6.9.1 模様のない無地の織じゅうたんの種別
種別

パイル糸の種類

糸の番手・本数

密度25.4mm 当たり

パイル長
(mm)

Ａ種

そ毛糸

10 番手 2 本より 4 本引きそろえ

7.8×9

12

Ｂ種

紡毛糸

7 番手 2 本より 3 本引きそろえ

7.8×8

10

Ｃ種

紡毛糸

5 番手 2 本より 2 本引きそろえ

7.8×8

7

(注)1. 織じゅうたんのパイル糸の種類は、毛 (混紡を含む。) とし、毛 80％、 (ただし、再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの) 以上のものとする。
2. パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。

(ｲ) 帯電性は、JIS L 1021-16 (繊維製床敷物試験方法－第 16 部：帯電性―歩行試験方法) に基づき、人体帯電圧の値は、３kV 以下とし、適用は特記による。
(2) タフテッドカーペット(ｱ) タフテッドカーペットの品質は、JIS L 4405 (タフテッドカーペット) に基づき、パイルの形状、パイル長は、特記による。
(ｲ) タフテッドカーペットのパイル系の種類は、ナイロンフィラメントとする。
(ｳ) 帯電性は、(1)(ｲ)による。
(3) ニードルパンチカーペット(ｱ) ニードルパンチカーペットの厚さは、特記による。
(ｲ) 帯電性は、(1)(ｲ)による。
(4) タイルカーペット(ｱ) タイルカーペットは、JIS L 4406 (タイルカーペット) に基づき、種類及びパイルの形状
は、特記による。特記がなければ、第一種のループパイルとする。
(ｲ) タイルカーペットの寸法、総厚さは、特記による。特記がなければ、寸法は 500mm 角、総厚さ 6.5mm とする。
(5) 下敷き材は、特記による。特記がなければ、JIS L 3204 (反毛フェルト)に基づく第２種２号とし、呼び厚さ８mm とする。
(6) 取付け用付属品(ｱ) グリッパーの寸法は、下敷き材の厚さに相応したものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

147

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 釘、木ねじ等は、黄銅製又はステンレス製とする。
(ｳ) 見切り、押え金物の材質、種類及び形状は、特記による。
(7) カーペット用の接着剤は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
なお、タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離 (ピールアップ) 形とする
6.9.3 工法
(1) 工法の種類は、次による。
カーペットの種類に応じた工法の種類は、表 6.9.2 による。
なお、タフテッドカーペットの場合は、グリッパー工法又は全面接着工法とし、適用は特記による。
表 6.9.2 工法の種類
カーペットの種類
織じゅうたん
タフテッドカーペット

工法の種類

備

グリッパー工法

下敷き材を敷く。

グリッパー工法

下敷き材を敷く。

考全面接着工法ニードルパンチカーペット

全面接着工法タイルカーペット

全面接着工法粘着はく離形接着剤を使用する。

(2) 施工時の環境条件(ｱ) 接着剤張りの場合、施工中又は施工後、気温が５℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。
(ｲ) 施工に先立ち下地面の清掃を行う。
(3) グリッパー工法は、次による。
(ｱ) 下敷き材の接合及び敷きじまいは突付けとし、隙間なく敷き込み、要所を接着剤又は釘で留め付ける。
(ｲ) グリッパーは、部屋の周囲の壁際や柱回りに接着剤又は釘で固定する。
(ｳ) カーペットを仮敷きし、パイルの方向・柄合せを行い、割付けする。
(ｴ) 毛並みの方向は、同一とする。
(ｵ) 上敷きの敷詰めは、隙間及び不陸をなくすように、伸張用工具で幅 300mm につき 200N 程度の張力をかけて伸張し、グリッパーに固定する。
(ｶ) 織じゅうたんの接合方法は、切断部分のほつれ止め措置後、ヒートボンド工法又は丈夫な綿糸、亜麻糸若しくは合成繊維糸を手縫いで、間ぜまにつづり縫いとし、適用は特記による。
特記がなければ、ヒートボンド工法とする。
(ｷ) タフテッドカーペットの切断は、幅継ぎの場合はループパイルカッターを用い、丈継ぎ及
び斜め継ぎの場合は重ね切りとし、ほつれ止めの措置を講ずる。
(4) 全面接着工法は、次による。
(ｱ) 仮敷きしたカーペットを折り返し、下地全面にカーペットの製造所の指定するくし目ごてを用いて接着剤を塗布する。
(ｲ) 接着剤の乾燥状態を見計らい、しわ、ふくれ等を伸しながら、隙間なく切り込み、張り付ける。
(5) タイルカーペット全面接着工法は、次による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

148

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｱ) タイルカーペットの敷き方は、特記による。特記がなければ、平場は市松敷き、階段部分
は模様流しとする。
(ｲ) コンクリート下地に張り付ける場合、下地が十分乾燥していることを確認する。
(ｳ) 接着剤を下地面に均一に塗布し、接着剤が乾燥し、十分粘着性がでた後、隙間なく張り付ける。
(ｴ) 張付けは、基準線に沿って方向をそろえ、中央部から行う。
(ｵ) 目地詰めは、裏打ち材の材質に応じた方法により行う。
(ｶ) 切断は、タイルカーペットの材質に応じた方法で行い、隙間や浮きが生じないように納める。
(ｷ) フラットケーブル下地又はフリーアクセスフロア下地の場合は、(ｱ)から(ｶ)まで以外は、次による。
(a) フラットケーブル下地の場合は、次による。
① フラットケーブルは、下地面に密着させる。
② フラットケーブルは、タイルカーペットの中央付近に敷設し、フラットケーブルの端とタイルカーペットの端 (目地) との間隔は、100mm 以上とする。
(b) フリーアクセスフロア下地の場合は、次による。
① タイルカーペットの張付けに先立ち、下地面の段違い、床パネルの隙間を１mm 以下に調整する。
② タイルカーペットは、パネルの目地にまたがるように割り付ける。
10 節 合成樹脂塗床6.10.1 一般事項
この節は、厚膜型塗床材 (弾性ウレタン樹脂系塗床材及びエポキシ樹脂系塗床材) 及び薄膜型塗床材 (エポキシ樹脂系塗床材) を用いて、床仕上げを行う工事に適用する。
6.10.2 材料(1) 厚膜型塗床材(ｱ) 弾性ウレタン樹脂系塗床材(a) 弾性ウレタン塗床材のホルムアルデヒド放散量は JIS K 5970 (建物用床塗料) に基づき、等級は特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
(b) 弾性ウレタン樹脂系塗床材の硬化後における品質は、表 6.10.1 による。
表 6.10.1 弾性ウレタン樹脂系塗床材の品質
項 目

品 質

備

考

2

(N/mm )

6.5 以上伸び(％)

200～400

硬さ

(Hs)

80～95

JIS K 6253-3 (加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－硬さの求め方－第３部：デュロメータ硬さ) による。

引張接着強さ (N/mm2)

1.0 以上JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に準じ、建研式引張接着力試験機等による。

摩耗質量200 以下JIS K 7204 (プラスチック－摩耗輪による摩耗試
験方法) に準じ、摩耗輪 CS17、輪荷重 9.8N、回転数 1,000 回転とする。

引張強さ

(mg)

JIS K 6251 (加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張特性の求め方) による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

149

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(c) その他材料
プライマーは、１液形ポリウレタン又は２液形エポキシ樹脂とし、トップコートは、１
液形ポリウレタン又は２液形ポリウレタンとする。その他の材料は、主材料の製造所の指定する製品とする。
(ｲ) エポキシ樹脂系塗床材(a) エポキシ樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量は JIS K 5970 に基づき、等級は特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
(b) エポキシ樹脂系塗床材の硬化後における品質は、表 6.10.2 による。
表 6.10.2 エポキシ樹脂系塗床材の品質
項

目

品

質

備

考

(N/mm2)

1.0 以上JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に準じ、建研式引張接着力試験機等による。

摩耗質量

(mg)

200 以下JIS K 7204 (プラスチック－摩耗輪による摩耗試験方法) に準じ、摩耗輪 CS17、輪荷重 9.8N、回転数 1,000 回転とする。

吸水性

(％)

1 以下

JIS K 6911 (熱硬化性プラスチック一般試験方法) に準じ、23℃蒸留水浸漬 1 週間とする。

引張接着強さ(c) その他材料
プライマー、骨材等は、主材料の製造所の指定する製品とする。
(2) 薄膜型塗床材(ｱ) 薄膜型塗床材に使用する塗料は、エポキシ樹脂系とする。
(ｲ) 薄膜型塗床材のホルムアルデヒド放散量は、JIS K 5970 に基づき、等級は特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
(ｳ) 薄膜型塗床材の硬化後における品質は、表 6.10.3 による。
表 6.10.3 薄膜型塗床材の品質
項
引張接着強さ

目

品

質

備

考

(N/㎜ 2)

1.0 以上JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に準じ、建研式引張接着力試験機等による。

(mg)

30 以下

JIS K 7204 (プラスチック‐摩耗輪による摩耗試験方法) に準じ、摩耗輪 CS17、輪荷重 4.9Ｎ、回転準数 100 回転とする。

異常のないこと

JIS K 5600-6-1 (塗料一般試験方法－第６部：塗膜の化学的性質－第１節：耐液体性 (一般的方法) ) に基づく 7.方法 1(浸せき法) に準じ、水浸漬時間は６時間とする。

摩耗質量

耐水性

(ｴ) その他材料
プライマー等は、主材料の製造所の指定する製品とする。
(3) 塗床の色合等は、見本品又は見本塗りによる。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

150

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

6.10.3 工法(1) 新設のモルタル塗り下地は、6.15.6(2)により、施工後 14 日以上放置し、乾燥したものとする。
なお、下地の突起及び脆弱層（レイタンス等）は、除去する。
(2) 厚膜型塗床は、次による。
(ｱ) 弾性ウレタン樹脂系塗床は、次による。
(a) 弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げの種類及び工程は、表 6.10.4 により、仕上げの種類は特記による。特記がなければ、平滑仕上げとする。
表 6.10.4 弾性ウレタン樹脂系塗床仕上げの種類及び工程
仕上げの種類

平滑仕上げ

工程

防滑仕上げ

使用量
(㎏/㎡)

つや消し仕上げ1

プライマー塗り

下地面の清掃を行った後、プライマーを均一に塗り付ける。

0.15

2

下地調整

面のくぼみ、隙間、目違い等の部分は、主材料の製造所の指定する材料で補修し、平らにする。

─3

弾性ウレタン樹
脂系塗床材塗り

弾性ウレタン樹脂系塗床材を床面に流し、金ごて、ローラーばけ、はけ等で平滑に塗り付ける。

2.0 (注)２

4

表面仕上げ

─

工程３が適度に硬化した後、弾性ウレタ
ン樹脂系塗床材に弾性骨材 (ウレタンチ
ップ等) を混合した材料をリシンガン、
ローラーばけ、はけ等で均一に塗り付けた後、トップコートを塗り付ける。

工程３が適度に硬化した後、つや消し材入りトッ
プコートを塗り付ける。

─(注) 1. 各工程は，前工程の塗り面が乾燥又は硬化したことを確認して施工する。
2. １回の塗付け量は、２㎏/㎡以下とする。２㎏/㎡を超える場合は、塗り回数を増す。
・ ・ ・ ・(b) 塗床材は、塗床材の製造所が指定する割合に正確に計量した主剤と硬化剤を、かくはん機により練り混ぜて用いる。
(ｲ) エポキシ樹脂系塗床は、次による。
(a) エポキシ樹脂系塗床は、次の①から③までにより、工法及び仕上げの種類は特記による。
① 薄膜流しのべ工法（平滑・防滑仕上げ）は、表 6.10.5 による。
表 6.10.5 薄膜流しのべ工法 (平滑・防滑仕上げ)
工 程

面の処理等

平滑仕上げ
使用量
(㎏/㎡)

防滑仕上げ
使用量
(㎏/㎡)

1

プライマー塗り

下地面の清掃を行った後、プライマーを均一に塗
り付ける。

0.15

0.15

2

下地調整

面のくぼみ、隙間、目違い等の部分は、主材料の製造所の指定する材料で補修し、平らにする。

─

―

3

下塗り

気泡が残らないよう平滑に塗り付ける。

0.30

0.50

4

上塗り

気泡が残らないよう平滑に塗り付ける。

0.80

5

骨材散布

工程 3 が硬化する前にむらがないように均一に
散布する。

1.00

6

上塗り

適度に硬化後、均一に塗り付ける。

0.50(注）工程４は平滑仕上げに適用し、工程５、６は防滑仕上げに適用する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

151

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版② 厚膜流しのべ工法(平滑・防滑仕上げ)は、表 6.10.6 による。
表 6.10.6 厚膜流しのべ工法 (平滑・防滑仕上げ)
工 程

面の処理等

平滑仕上げ
使用量
(㎏/㎡)

防滑仕上げ
使用量
(㎏/㎡)

1

プライマー塗り

表 6.10.5 の工程１による。

0.15

0.15

2

下地調整

表 6.10.5 の工程２による。

─

─

3

骨材混合ペースト
塗り

樹脂ペーストの混合物に指定の骨材を混合し、気泡が残らないよう平滑に塗り付ける。

2.50

2.50

4

上塗り

表 6.10.5 の工程４による。

0.80

0.50

5

骨材散布

工程 4 が硬化する前にむらがないように均一に
散布する。

1.00

6

上塗り

適度に硬化後、均一に塗り付ける。

0.50(注）工程５、６は防滑仕上げに適用する。

③ 樹脂モルタル工法（平滑・防滑仕上げ）は、表 6.10.7 による。
表 6.10.7 樹脂モルタル工法 (平滑・防滑仕上げ)
工 程

面の処理等

平滑仕上げ
使用量
(㎏/㎡)

防滑仕上げ
使用量
(㎏/㎡)

1

プライマー塗り

表 6.10.5 の工程１による。

0.15

0.15

2

下地調整

表 6.10.5 の工程２による。

─

─

3

タックコート

表 6.10.5 の工程３による。

0.30

0.30

4

樹脂モルタル塗り

こてむらがないよう平らに塗り付ける。

7.00

7.00

5

目止め

表 6.10.5 の工程３による。

0.30

0.30

6

上塗り

表 6.10.5 の工程４による。

0.80

0.50

7

骨材散布

工程 6 が硬化する前にむらがないように均一に
散布する。

1.00

8

上塗り

適度に硬化後、均一に塗り付ける。

0.50(注）工程７、８は防滑仕上げに適用する。

(b) (a)に定める以外は、(ｱ)(b)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

152

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) 薄膜型塗床は、次による。
(ｱ) 薄膜型塗床の工法（平滑仕上げ）は、表 6.10.8 による。
表 6.10.8 薄膜型塗床 工法 (平滑仕上げ)
程

面の処理等

使用量
(㎏/㎡)

1

プライマー塗り

下地面の清掃を行った後、プライマーを均一に塗り付ける。

0.15

2

下地調整

面のくぼみ、隙間、目違い等の部分は、主材料の製造所の指定する材料で補修し、平らにする。

―

3

下塗り

ローラーばけ、はけ等を用いて均一に塗り付ける。

0.15

4

上塗り

適度に硬化後、ローラーばけ、はけ等を用いて均一に塗り付
ける。

0.15

工

(ｲ) (ｱ)以外は、(2)(ｱ)(b)による。
6.10.4 施工管理
(1) 気温が５℃以下、湿度 80％以上又は換気が十分でない場合の施工は、7.1.6［施工管理］(1)による。
(2) 施工中は、直射日光を避けるとともに、換気及び火気に注意し、また、周辺を汚さないよう養生を行う。
(3) 仕上げ後、適度に硬化するまで、吸湿及び汚れを防ぐよう養生を行う。
11 節 フローリング張り
6.11.1 一般事項
この節は、フローリングを用いて、床張りを行う工事に適用する。ただし、体育館等の床は除く。
なお、縁甲板張りについては、表 6.5.10 による。
6.11.2 材料
フローリングは、「フローリングの日本農林規格」による。ただし、フローリングのホルムアル
デヒド放散量等は、特記による。特記がなければ、「Ｆ☆☆☆☆」、「接着剤等不使用」(単層フローリングに限る｡) 、「ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」(単層フローリングに限る｡) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」又は「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒド
を放散しない塗料等使用」とする。
なお、品名は次により、種類は特記による。
(ｱ) 単層フローリング(a) フローリングボード１等(b) フローリングブロック１等(ｲ) 複合フローリング
化粧加工の方法は、天然木化粧とする。
6.11.3 工法一般
(1) 工法は次により、適用する工法は特記による。
(ｱ) 釘留め工法(a) 根太張り工法(b) 直張り工法(ｲ) 接着工法

国土交通省大臣官房官庁営繕部

153

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(2) その他(ｱ) 壁、幅木、框及び敷居とフローリングの取合いには、必要に応じて、板の伸縮に備えた隙間を設ける。
(ｲ) 単層フローリングに現場で塗装仕上げを行う場合は、6.11.6 による。
(ｳ) 接着剤を用いる場合、施工中又は施工後、気温が５℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。
6.11.4 釘留め工法(1) 根太張り工法は、次による。
下張りを行わずに、直接、フローリングを根太の上に、接着剤を併用して釘打ちで張り込む工法とする。
(a) 材料① フローリングは、フローリングボード (根太張用) 又は複合フローリング (根太張用)・ ・とし、樹種は特記による。特記がなければ、ならとする。
② フローリングボードの厚さ及び大きさは、表 6.11.1 による。
表 6.11.1 根太張り工法のフローリングボード
板厚(㎜)

板幅(㎜)

板長さ(㎜)

1575 以上

400 以上③ 複合フローリングは、表 6.11.2 により、種別は特記による。
表 6.11.2 根太張り工法の複合フローリング
種別

表層(㎜)

板厚(㎜)

板幅(㎜)

板長さ(㎜)

Ａ種

ひき板の厚さ 2 以上

15 以上

75 以上

900 以上Ｂ種

突板の厚さ 1.2 以上

12 以上

75 以上

900 以上Ｃ種

突板の厚さ 0.25 以上

12 以上

75 以上

900 以上④ 釘は、原則として、フロア釘又はフロア用ステープルとする。
⑤ 接着剤は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づくエポキシ樹脂系、ウレタン樹脂
系又は変成シリコーン樹脂系とする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
(b) 施工は、次による。
張込みに先立ち、板の割付けを行い、所定の接着剤を下地に塗布し、隣接する板の短辺の継手が揃わないように継手を根太上とし、板を損傷しないように通りよく敷き並べて押さえ、根太に向け雄ざねの付け根から隠し釘留めとする。
(2) 直張り工法は、次による。
下張り用床板を張った上に、接着剤を併用して、フローリングを釘打ちで張り込む工法とする。
(a) 材料① フローリングはフローリングボード (直張用) 又は複合フローリング(直張用) とし、・ ・

樹種は特記による。特記がなければ、ならとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

154

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版② フローリングボードの厚さ及び大きさは、表 6.11.3 による。
表 6.11.3 直張り工法のフローリングボード
板厚(㎜)

板幅(㎜)

板長さ(㎜)

12 以上

75 以上

400 以上③ 複合フローリングは表 6.11.4 により、種別は特記による。
表 6.11.4 直張り工法の複合フローリング
種別

表層(㎜)

板厚(㎜)

板幅(㎜)

板長さ(㎜)

Ａ種

ひき板の厚さ 2 以上

12 以上

75 以上

900 以上Ｂ種

突板の厚さ 1.2 以上

12 以上

75 以上

900 以上Ｃ種

突板の厚さ 0.25 以上

12 以上

75 以上

900 以上④ 釘は、(1)(a)④による。
⑤ 接着剤は、(1)(a)⑤による。
(b) 施工は、次による。
① 張込みに先立ち、板の割付けを行い、所定の接着剤を下地に塗布し、隣接する板の短辺の継手が揃わないようにし、板を損傷しないように通りよく敷き並べて押さえ、雄ざねの付け根から隠し釘留めとする。
② 下張り用床板は、表 6.5.10 により、下張りと上張りとの継手位置が合わないようにする。根太間隔は，300mm 程度とする。
6.11.5 接着工法
コンクリート又はモルタル下地の類に、接着剤を用いて、フローリングを張り込む工法とする。
(ｱ) 材料(a) フローリングは、
単層フローリング (直張用) 又は複合フローリング (直張用) とする。
(b) フローリングの材種、厚さ及び大きさは、フローリングブロックを除き、表 6.11.5 及び．．
表 6.11.6 による。ただし、樹種は、特記による。特記がなければ、ならとする。
表 6.11.5 接着工法のフローリングボード
板厚(㎜)

板幅(㎜)

板長さ(㎜)

8 以上

75 以上

400 以上

表 6.11.6 接着工法の複合フローリング
種別

表層(㎜)

板厚(㎜)

板幅(㎜)

板長さ(㎜)

Ａ種

ひき板の厚さ 2 以上

12 以上

75 以上

450 以上Ｂ種

突板の厚さ 1.2 以上

12 以上

75 以上

450 以上Ｃ種

突板の厚さ 0.25 以上

12 以上

75 以上

900 以上(c) フローリングブロックの樹種、厚さ及び大きさは、特記による。
(d) フローリング裏面の緩衝材は、特記による。特記がなければ、合成樹脂発泡シートとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

155

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(e) フローリングの接着剤は、6.11.4(1)(a)⑤による。
(ｲ) 施工は、次による。
(a) 下地は、6.8.3(1)の下地の類とする。
(b) 張込みに先立ち、板の割付けを行い、所定の接着剤を下地に塗布し、隣接する板の短辺の継手が揃わないようにし、板を損傷しないように通りよく敷き並べて押さえ、平滑に張り込む。
(c) 接着剤は、専用のくしべらを用いて均等に伸ばし、全面に塗布する。また、接着剤が硬化するまで養生を行う。
6.11.6 現場塗装仕上げ(1) 適用範囲
現場で、塗装を行う場合に適用する。
(2) 下地調整は、次による。
(ｱ) フローリング表面の塗装下地調整は、張込み完了後、傷、汚れを取り除き、研磨を行う。
ただし、接着剤を使用する工法においては、接着剤の硬化後とする。
(ｲ) 研磨は、目違い払いをし、研磨を掛けて平滑に仕上げる。
(3) 塗装は、特記による。
6.11.7 養生
施工後は、吸湿及び汚れを防ぎ、直射日光を避け、水が掛からないように養生紙等で養生を行う。
12 節 畳敷き
6.12.1 一般事項
この節は、畳敷きに適用する。
6.12.2 材料(1) 畳は、表 6.12.1 により、種別は特記による。
表 6.12.1 畳の種別
種別

Ａ種

畳の構成

JIS A 5902 (畳)
による区分

畳床

WR－1

WR－2

畳表

J1

C1

畳へり
へり下紙

針足 (mm)Ｂ種Ｃ種Ｄ種 (注)

PS－C20

KT－Ⅰ
KT－Ⅱ
KT－Ⅲ
KT－Ｋ
KT－Ｎ
C2

畳へりは、JIS L 3108 (畳へり地)に準じたへり地
厚紙とハトロン紙を張合わせた紙等とし、寸法が正しく色むらがないもの

平刺し縫い

機械縫い 30 以下、手縫い 35 以下

機械縫い 30 以下、手縫い 45 以下

返し縫い

機械縫い 35 以下、手縫い 35 以下

機械縫い 40 以下、手縫い 50 以下

かまち縫い

機械縫い 45 以下、手縫い 45 以下

機械縫い 45 以下、手縫い 60 以下(注) Ｄ種の場合の畳床の記号は、特記による。

(2) 畳は、JIS A 5902 (畳) に基づき、表示をする。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

156

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

6.12.3 工法(1) 畳ごしらえは、畳割に正しく切り合わせ、へり幅は、表２目とし、表の筋目通りよく、たる
まないようにして、表 6.12.1 の針足寸法に合わせて縫い付ける。また、畳床には、取っ手を付ける。
(2) 敷込みは、敷居、畳寄せ等と段違い、隙間、不陸等のないように行う。
13 節 せっこうボード、その他ボード及び合板張り
6.13.1 一般事項
この節は、せっこうボード、その他ボード及び合板を用いて、天井及び壁の仕上げを行う工事に適用する。
6.13.2 材料(1) せっこうボード、その他のボード類は表 6.13.1 により、種類、厚さ等は特記による。ただし、パーティクルボード及びＭＤＦのホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、
Ｆ☆☆☆☆とする。
なお、天井及び壁に使用するものは、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
表 6.13.1 ボード類の規格
規格番号

規

格

名

称

JIS A 5404

木質系セメント板

JIS A 5430

繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板のタイプ 2)

JIS A 5440

火山性ガラス質複層板(VS ボード)

JIS A 5905

繊維板

JIS A 5908

パーティクルボード

JIS A 6301

吸音材料

JIS A 6901

せっこうボード製品(2) 表面に化粧単板張り等の加工を行ったボード基材は、表 6.13.1 による。
(3) 合板は、「合板の日本農林規格」に基づき、種類等は、次による。
なお、天井及び壁に使用する合板は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、接着の程度は水掛り箇所を１類、その他を２類とする。ただし、ホルムアルデヒド
放散量等は、特記による。特記がなければ、「Ｆ☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」(普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒ
ドを放散しない塗料使用」 (天然木化粧合板に限る。) 又は「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」 (特殊加工化粧合板に限る。) とする。
(ｱ) 普通合板は、「合板の日本農林規格」第４条「普通合板の規格」に基づき、表板の樹種名、板面の品質、厚さ及び接着の程度は、特記による。また、屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を１類とする。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(ｲ) 天然木化粧合板は、｢合板の日本農林規格」第８条「天然木化粧合板の規格」に基づき、化粧板の樹種名、接着の程度及び厚さは、特記による。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(ｳ) 特殊加工化粧合板は、｢合板の日本農林規格」第９条「特殊加工化粧合板の規格」に基づき、国土交通省大臣官房官庁営繕部

157

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

化粧加工の方法 (オーバーレイ、プリント、塗装等) 、表面性能、接着の程度及び厚さは、
特記による。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(4) 小ねじ等(ｱ) 材種及び形状は、取付け材料に適したものとする。
(ｲ) 鋼製のものは、亜鉛めっき等の防錆処理されたものとする。
(ｳ) 浴室、洗面所、便所、湯沸室、厨房等の湿気の多い箇所に使用する小ねじ等は、ステンレス製とする。
(5) 接着剤は、JIS A 5538 (壁・天井ボード用接着剤) による。ただし、接着剤のホルムアルデ
ヒド放散量は特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
なお、せっこうボードのコンクリート面への直張り用接着材は、せっこう系直張り用接着材とし、せっこうボードの製造所の指定する製品とする。
(6) ジョイントコンパウンドは、JIS A 6914 (せっこうボード用目地処理材) による。
(7) 継目処理に用いるテープ及び付属金物は、せっこうボードの製造所の指定する製品とする。
(8) 遮音シール材
軽量鉄骨下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材は、JIS A 5758 (建築用シーリング材) に基づくアクリル系、ウレタン系等のシーリング材又は(6)のジョイントコンパウンドとし、適用は特記による。
6.13.3 工法(1) 下地は次により、工法の種類は特記による。
(ｱ) 軽量鉄骨下地は、６節及び７節による。
(ｲ) 木下地は５節による。
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外の下地は、特記による。
(2) 壁のボード類で仕上げ面の場合、縦張りとし、原則として、水平方向には継手を設けない。
(3) ボード類、合板等の張付けは、目地通りよく、不陸、目違い等のないように行う。
(4) 接着剤を用いる場合、施工中又は施工後、気温が５℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。
(5) ボード類、合板等の張付けは、次による。
(ｱ) ボード類を下地材に直接張り付ける場合の留付け用小ねじ類の間隔は、表 6.13.2 による。
表 6.13.2 ボード類の留付け間隔
下

地

軽量鉄骨下地、木下地

施工箇所

下地材に接する部分の留付け間隔(㎜)
周辺部

中間部

天井

150 程度

200 程度壁

200 程度

300 程度備考

小ねじ類の場合(ｲ) ボード類を下地張りの上に張る場合は、接着剤を主とし、小ねじ、タッカーによるステー
プル等を併用して張り付ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

158

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｳ) 合板類の張付けは、表 6.13.3 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表 6.13.3 合板類の張付け
種別

張 付 け 工 法

Ａ種

接着剤を使用し、沈めねじ留めして張り付け、ねじ穴は、表面仕上材と同色のパテ詰めとする。

Ｂ種

木ねじを使用して張り付ける。必要に応じて、接着剤を併用する。

(6) せっこうボードのせっこう系直張り用接着材による直張り工法は、次による。
(ｱ) コンクリート等の下地は、接着に支障がないよう表面を清掃し、下地に適したプライマーで処理し、乾燥させたものとする。
(ｲ) 直張り用接着材の間隔は、表 6.13.4 による。
表 6.13.4 直張り用接着材の間隔
施

工

箇

所

接着材の間隔(㎜)

ボード周辺部

150～200

床上 1.2ｍ以下の部分

200～250

床上 1.2ｍを超える部分

250～300(ｳ) 直張り用接着材の盛上げ高さは、仕上げ厚さの２倍以上とする。
(ｴ) 断熱材下地の場合は、下地に適したプライマーを、処理後、直張り用接着材を下地に下こ・ ・すりをして、こて圧をかけた後、直ちに所定の高さに直張り用接着材を塗り付ける。
なお、吹付け硬質ウレタンフォーム下地に直張り用接着材を施工する場合は、施工に先立
ち、吹付け硬質ウレタンフォーム下地とプライマーの接着力を確認する。
(ｵ) 張付けは、せっこうボードの表面を定規でたたきながら、上下左右の調整をして行う。
(ｶ) せっこうボード表面に仕上げを行う場合、せっこうボード張付け後、仕上材に通気性のある場合で７日以上、通気性のない場合で 20 日以上放置し、直張り用接着材が乾燥し、仕上げに支障のないことを確認してから、仕上げを行う。
(7) せっこうボードの目地工法等は、次による(ｱ) せっこうボードは、表 6.13.5 により、目地工法の種類は特記による。
表6.13.5 目地工法の種類とせっこうボードのエッジの種類
目地工法の種類
継目処理工法突付け工法
目透し工法

せっこうボードのエッジの種類
テーパーエッジ、ベベルエッジ
ベベルエッジ、スクェアエッジ(ｲ) 継目処理工法は、次による。
(a) テーパエッジの場合、ボードへり折り面どうしの継目の処理は次による。
① 下塗り及びテープ張りは次による。
継目部分の溝 (テーパーエッジ部分) にジョイントコンパウンドをむらなく塗り付けた上に、直ちにジョイントテープを張り、ジョイントテープの端や小穴からはみ出た余分のジョイントコンパウンドは、しごき押さえる。
なお、グラスメッシュテープを使用する場合は、ジョイントコンパウンドの下塗りを省
国土交通省大臣官房官庁営繕部

159

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

略とすることができる。
② 中塗りは次による。
下塗りが乾燥した後、ジョイントテープが完全に覆われるように、また、ボード面と平らになるように、幅 150mm 程度に薄くジョイントコンパウンドを塗り広げる。
③ 上塗りは次による。
中塗りの乾燥を確認後、むらを直すように薄くジョイントコンパウンドを塗り、幅 200～250mm 程度に塗り広げて平滑にし、乾燥後、軽く研磨紙ずりをして、さらに、平滑に仕上げる。
(b) ベベルエッジの場合、ボードへり折り面どうしの継目の処理は次による。
① 下塗り及びテープ張りは次による。
継目部分のⅤ溝にジョイントコンパウンドを埋め込みながら、その周辺を平らに仕上げる。ジョイントテープ張りは、テーパーエッジのテープ張りに準じる。
なお、グラスメッシュテープを使用する場合は、グラスメッシュテープの中心に目地部分がくるように合せて圧着し、その上からジョイントコンパウンドを塗り、平らに仕上げる。
② 中塗りは、(a)②に準じて行う。ただし、ジョイントコンパウンドは、できるだけ薄く、幅 400～500mm 程度に塗り広げる。
③ 上塗りは、(a)③に準じて行う。ただし、ジョイントコンパウンドは、できるだけ薄く、
幅 500～600mm 程度に塗り広げる。
(c) 切断面どうしの継目の処理は、切断面のボード用原紙表面を軽く面取りのうえ突き付けとし、(ｲ)(a)に準じて行う。ただし、ジョイントコンパウンドはできるだけ薄く、中塗り
は幅 400～500mm 程度、上塗りは幅 500～600mm 程度に塗り広げる。
(d) 入隅部及び出隅部の処理は，次による。
① 入隅部は、ジョイントテープ等を２つに折ってＬ形にコーナーに当て，(ｲ)(a)の①及び②に準じて行う。
② 出隅部は、コーナー保護金物等を使用する。
(ｳ) 突付け工法は、ボードへり折り面どうしを突き合わせて張る。
(ｴ) 目透し工法は、ボードへり折り面どうしを、継目に底目地をとり、隙間をあけて張る。
(ｵ) その他部分の処理は、次による。
(a) 留め付けた釘や小ねじ等の頭のくぼみは、ジョイントコンパウンドをせっこうボード面と平らになるように塗り付け、平滑に仕上げる。
(b) せっこうボード張りの四周部、設備器具との取り合い部等の隙間には、適切な充填材を充填する。
14 節 壁紙張り
6.14.1 一般事項
この節は、内部改修工事におけるモルタル面、コンクリート面及びボード面に施す壁紙張りに適用する。
6.14.2 材料(1) 壁紙は、JIS A 6921 (壁紙) に基づき、種類は特記による。また、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、防火性能は特記による。ただし、壁紙のホルムアルデ
ヒド放散量は、特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
(2) 接着剤は、JIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) に基づく２種１号とし、使用量は固形換算量 (乾燥質量) 30g/㎡以下とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

160

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) 下地調整に用いるパテ及び吸込止め (シーラー) は、壁紙専用のものとする。
(4) 湿気の多い場所、外壁内面のせっこうボード直張り下地等の場合は、防かび剤入り接着剤を使用する。
(5) 下地に使われる釘、小ねじ等の金物類は、黄銅製、ステンレス製等を除き、錆止め処理をする。
6.14.3 施工(1) モルタル面及びプラスター面の下地調整は、表 7.2.4［モルタル面及びプラスター面の下地調整］による。コンクリート面の下地調整は、表 7.2.5［コンクリート面及びＡＬＣパネル面の下地調整］により、種別は特記による。特記がなければ、ＲＢ種とする。
(2) せっこうボード面の下地調整は、表 7.2.7［せっこうボード面及びその他ボード面の下地調
整］により、種別は特記による。特記がなければ、ＲＢ種とする。
(3) 下地調整の後、清掃を行い、シーラーを全面に塗布する。
(4) JIS A 6921 (壁紙) に基づく隠ぺい性３級のもので、素地面が見え透くおそれのある場合は、素地面の色調を調整する。
(5) 張付けは、壁紙を下地に直接張り付けるものとし、たるみ、模様等の食違いのないよう裁ち合わせて張り付ける。
(6) 押縁、ひも等を使用する場合は、通りよく接着剤、釘等で留め付ける。
(7) 建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には、施工後、適切な表示を行う。
15 節 モルタル塗り
6.15.1 一般事項
この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。
なお、モルタル塗りの浮き及びひび割れを改修する場合は、４章［外壁改修工事］による。
6.15.2 施工一般
(1) 養生は、次による。
(ｱ) 近接する他の部材、その他の仕上げ面を汚損しないように、紙張り、板覆い、シート掛け等の適切な養生を行う。
(ｲ) 塗り面の汚れ及び急激な乾燥を防止するために、シート掛け、水湿し等を行う。
(ｳ) 気温が５℃以下の場合は、施工を行わない。ただし、やむを得ず、施工する場合は、板覆い、シート掛け等で行うほか、ヒーター等で採暖する。
(2) ひび割れ防止は、次による。
(ｱ) コンクリート打継ぎ部、開口部回り、せっこうラスボード類の継目等のひび割れのおそれのある箇所には、メタルラス張り等を行う。
(ｲ) 下地が異なる取合い部分及び躯体のひび割れ誘発目地部分には、目地、見切り縁等を設ける。
6.15.3 材料(1)モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。
(ｱ) 現場調合材料(a) セメントは、8.2.5［コンクリートの材料及び調合］(1)による。
(b) 白色ポルトランドセメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

161

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(c) 細骨材① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。粒度は、
表 6.15.1 により、細粗粒が適切に混合したものとする。
表 6.15.1 砂の粒度
粒度 (質量百分率)

適 用 箇 所 等

5mm ふるい通過分 100％0.15mm ふるい通過分 10％以下

下塗り、むら直し、中塗り、ラス付け用、床モルタル用

2.5 mm ふるい通過分 100％0.15mm ふるい通過分 10％以下

上塗り② 色砂の粒度は、表 6.15.1 に準ずる。
③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。
(ｲ) 既調合材料は、特記による。
(2) 水は、水道水を使用する。ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。
(3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。
(ｱ) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。
(ｲ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
(ｳ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。
(ｴ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポ
リマーディスパージョンとする。
(ｵ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。
(ｶ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。
(4) 吸水調整材は、４章２節 表 4.2.2［吸水調整材の品質］による。
(5) 下地調整塗材は、 JIS A 6916 (建築用下地調整塗材) による。

(6) 既製目地材の適用及び形状は、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

162

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

6.15.4 調合及び塗厚(1) モルタルの調合及び塗厚は、表 6.15.2 による。
なお、防水下地の床及び立上りの塗厚は、15mm 以上とする。
表 6.15.2 調合 (容積比) 及び塗厚の標準
下地

コンクリート、 床
コンクリートブロック、れんが
ラスシート、
メタルラス

施工箇所

下 塗 り
ラス付け

むら直し
中塗り

上塗り

塗厚
(mm)

セメント

砂

セメント

砂

セメント

砂

混和材

仕上げ

─

─

─

─

1

2.5

─

張物下地

─

─

─

─

1

3

─

1

2.5

1

3

1

3

適量

20

1

3

1

3

適量

15

内壁

内壁

(注) 1
1

2.5
(注) 1

30

セメント１：砂３
建具枠回り充コンクリート、
雨掛り部分は防水剤及び必要に応じて凍結防止剤入りとする。ただし、
填、ガラスブロ
コンクリート
塩化物を主成分とする防水剤又は凍結防止剤は用いない。
ックの金属枠回
ブロック
なお、モルタルに用いる砂の塩分含有量は、NaCℓ換算で、0.04％ (質量り充填比) 以下とする。
(注) 1. 内壁下塗り用軽量モルタルを使用する場合は、細骨材を砂に代えてセメント混和用軽量発泡骨材とし、塗厚を５mm 以内とすることができる。
2. ラス付けの場合は、必要に応じて、すさを混入することができる。
3. ラス付けは、ラスの厚さより１mm 程度厚くする。
4. ビニル床シート、ビニル床タイル等の場合は、床モルタルの塗厚には、張物材の厚さを含む。

(2) １回の塗厚は、７mm 以下とする。ただし、床の場合を除く。
(3) 仕上げ厚又は全塗厚 (タイル張りは、張付けモルタルを含む。) は、25mm 以下とする。ただし、床の場合を除く。
(4) ポリマーセメントモルタルの調合は、(1)による。ただし、混和剤の使用量は、セメント質量の５％ (全固形分換算) 程度とする。
(5) 内壁下塗り用軽量モルタルのセメント量、細骨材量、混和材混入量等の調合は、細骨材の製造所の仕様による。
(6) ポリマーセメントペーストの混和剤の使用量は、セメント質量の５％ (全固形分換算) 程度とする。
(7) 混和材料の使用量は、モルタルの強度等に著しい影響を与えない程度とする。
(8) モルタルの練混ぜは、原則として、機械練りとする。
(9) １回の練混ぜ量は、60 分以内に使い切れる量とする。
6.15.5 下地処理
(1) コンクリート、コンクリートブロック等の壁、床等で、ひずみ、不陸等の著しい箇所は、目荒し、水洗い等のうえ、モルタル又は下地調整材で補修し、14 日以上放置する。ただし、気象条件等により、モルタルの接着が確保できる場合には、放置期間を短縮することができる。
(2) コンクリート、コンクリートブロック壁面は、デッキブラシ等で水洗いを行い、モルタルの接着を妨げるものを除く。ただし、屋内の場合で工程等により、水洗いが困難な場合は、デッ
キブラシ等で清掃する工法によることができる。
(3) コンクリート壁面に高圧水洗処理で目荒しを行う場合は、
4.4.9［モルタル塗替え工法］(3)(ｳ)

国土交通省大臣官房官庁営繕部

163

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

及び(ｴ)による。
(4) 壁面の場合で、仕上げ厚又は全塗り厚 (タイル張りは、張付けモルタルを含む。)が 6.15.4(3)の規定を満足しない場合は、特記による。
6.15.6 工法(1) 壁塗りは、次による。
(ｱ) 下塗りは、次による。
(a) 6.15.5 (2) の下地処理後、下地の乾燥具合を見計らい、吸水調整材を吸水調整材の製造所の仕様により全面に塗る。ただし、下塗りに内装下塗り用軽量モルタル又はポリマーセ
メントモルタルを塗り付ける場合以外は、6.15.5(2)の下地処理後、吸水調整材塗りに代えてポリマーセメントペーストを１～２mm 塗りとすることができる。この場合、必要に応じて、保水剤を使用する。
(b) 塗付けは、吸水調整材塗りを行った場合は乾燥後、ポリマーセメントペースト塗りを行った場合は乾燥しないうちに、塗残しのないよう全面に行う。
(c) 下塗り面は、内壁下塗り用軽量モルタルの場合を除き、金ぐし類で荒らし目をつける。
(d) 下塗り後、モルタル表面のドライアウトを防止するために、水湿しを行う。
(e) 下塗り及びラス付けは、14 日以上放置して、ひび割れ等を十分発生させてから、次の塗付けを行う。ただし、気象条件等により、モルタルの接着が確保できる場合には、放置期間を短縮することができる。
(ｲ) むら直しは、次による。
(a) むらが著しい場合に行う。
(b) むら直しが、部分的な場合は、下塗りに引き続いて行い、(ｱ)の(c)から(e)までによる。
(c) むら直し部分が比較的大きい場合は、(ｱ)(e)の後、塗り付ける。塗付け後、荒らし目をつけ、７日以上放置する。ただし、気象条件等によりモルタルの接着が確保できる場合には、放置期間を短縮することができる。
(ｳ) 中塗りは、次による。
・ ・出隅、入隅、ちり回り等は、定規塗りを行い、定規通しよく平らに塗り付ける。
(ｴ) 上塗りは、次による。
・ ・・ ・ ・ ・

中塗りの状態を見計らい、面、角、ちり回り等に注意し、次により、こてむらなく平らになるよう、仕上げる。
① 金ごて仕上げの場合は、金ごてで押さえて仕上げる。
② 木ごて仕上げの場合は、水引き具合を見計らい、
木ごてでむらを取り、平たんに仕上げる。
③ はけ引き仕上げの場合は、木ごてで均した後、少量の水を含ませたはけを引き、はけ目の通りよく仕上げる。
(ｵ) 仕上げの種類は、次による。
仕上げの種類は、施工箇所に応じて、表 6.15.3 を標準とする。
表 6.15.3 仕上げの種類
種 類

施

金

ご

て

木

ご

て

工

箇

所

一般塗装下地、壁紙張り下地、防水下地、壁タイル接着剤張り下地
セメントモルタル張りタイル下地

はけ引き

─

(ｶ) 目地を設ける場合は、あらかじめ目地棒で通りよく仕切り、仕上げ後、目地棒を外し、目国土交通省大臣官房官庁営繕部

164

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

地塗りをする。
なお、既製目地材は、あらかじめ所定の位置に通りよく取り付け、壁塗りを行う。
(2) 床塗りは、次による。
(ｱ) 6.15.5(1)の下地処理後、デッキブラシ等で、セメントペーストを床面に十分塗り付けた
後、直ちにモルタルの塗付けを行う。
なお、セメントペースト塗りに代えて吸水調整材を使用する場合は、吸水調整材の製造所の仕様により、吸水調整材を全面に塗り、乾燥具合を見計らってモルタルの塗付けを行う。
(ｲ) 塗付けは、水引き具合を見計らい、定規通しよく、勾配に注意し、金ごてで平滑に塗り均し仕上げる。
(ｳ) 床の目地の目地割り及び種類は、特記による。特記がなければ、目地割２㎡程度、最大目
地間隔を３ｍ程度とし、目地の種類を押し目地とする。
(3) タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りは、次による。
(ｱ) 床は、次による。
(a) 塗厚は、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める。
(b) 床は、6.16.3(6)(ｲ)(a)の場合を除き、(2)による。ただし、表面は木ごてで仕上げる。
(ｲ) 壁は、次による。
(a) セメントモルタル張りタイル下地は、次による。
① 塗厚は、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める。
② タイル張りが、マスク張り又はモザイクタイル張りの場合は、中塗りまで行い、木ごて押さえとする。
③ タイル張りが、改良積上げ張りの場合は、厚さ６mm の下塗り (ラス下地の場合を含む。)
を行う。
④ モルタル下地面の仕上げは、木ごて押えとし、その精度は、モザイクタイルでは２ｍにつき３㎜、小口以上のタイルでは２ｍにつき４mm とする。
なお、精度について、確認を行い、その結果を監督職員に報告する。
(b) 壁タイル接着剤張り下地は、次による。
タイル張りが、内装タイル接着剤張りの場合は、中塗りまで行い、金ごてで仕上げる。
16 節 タイル張り
6.16.1 一般事項
この節は、工事現場において、あと張りでタイル張り仕上げを行う工事に適用する。
なお、タイル張りの浮き及びひび割れを改修する場合は、４章［外壁改修工事］による。
6.16.2 施工一般
(1) 伸縮調整目地は、次による。
(ｱ) 伸縮調整目地の位置は、特記による。特記がなければ、床タイルは縦・横とも４ｍ以内ごととする。
(ｲ) 入隅部、建具枠回り及び設備器具との取合い部に伸縮調整目地を設ける。
(ｳ) 伸縮調整目地の寸法は、3.7.3［目地寸法］による。
(2) 施工前の確認は、次による。
タイル張りに先立ち、次の項目について確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認
結果を監督職員に報告するとともに、不良箇所を補修する。
(a) モルタルの硬化不良、はく離、ひび割れ、浮き等がないこと。
(b) 汚れ、レイタンス等の接着上有害な付着物がないこと。
(c) 所定の下地の精度が確保されていること。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

165

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) 施工後の確認及び試験は、次による。
(ｱ) 外観の確認は、次による。
タイル張り完了後、次の項目について目視で外観の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告する。
① タイルの色調の不ぞろい、不陸、汚れ、割れ、浮上がり及び縁欠けの有無② 目地幅の不ぞろい、目地の色むら及び目地深さの不均一性(ｲ) 打診による確認は、次による。
(a) 吹抜け部分等のタイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。
(b) 浮き、
ひび割れ等が発見された場合は、直ちに(a)による確認結果を監督職員に報告する。
(c) 浮き、ひび割れ等によるタイルの張り直しは、監督職員の承諾を受けて行う。
(ｳ) 接着力試験は、次による。
吹抜け部分等のタイル張りは、次により接着力試験を行う。ただし、施工場所の状況等に
より、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。
(a) 試験方法は、接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験は、所定の接着強度が発現したと予想される時期に行う。
(b) 試験体は、次による。
① 試験体は、目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとする。
② 試験体の個数は、100 ㎡ごと及びその端数につき１個以上、かつ、全体で３個以上とする。
③ 試験体の位置は、監督職員の指示による。
(c) 引張接着強度及び破壊状況の判定は、表 6.16.1 の場合を合格とする。
表 6.16.1 引張接着強度及び破壊状況
適用

引張接着強度及び破壊状況

セメントモルタルによるタイル張り

0.4N/mm2 以上、かつ、コンクリート下地の接着界面における破壊率が50％以下

有機系接着剤によるタイル張り

次の①又は②の場合① タイルの凝集破壊率及び接着剤の凝集破壊率の合計が 50％以上② 接着剤とタイルの界面破壊率及び下地モルタルと接着剤との界面破壊率の合計が 50％以下で、㋐又は㋑の場合㋐ 下地モルタルの凝集破壊率、コンクリートの凝集破壊率及び下地モルタルとコンクリートとの界面破壊率の合計が 25％以下㋑ 下地モルタルとコンクリートの界面破壊率が 50％以下、かつ、
引張接着強度が 0.4N/mm2 以上(d) 不合格の場合は、1.2.2［施工計画書］の品質計画として定めた方法で措置し、監督職員の検査を受ける。
6.16.3 セメントモルタルによるタイル張り(1) 適用範囲
この項は、工事現場において、セメントモルタルによるあと張りでタイル張り仕上げを行う工事に適用する。
(2) 材料(ｱ) タイル(a) タイルの品質は、JIS A 5209 (セラミックタイル) に基づくほか、タイルの形状、寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、標準色・特注色の別等は、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

166

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

なお、モザイクタイル及び内装タイルは、タイルの製造所の標準品とする。
(b) 役物の適用は、特記による。
なお、内装タイルは、面取りしたものを使用する。
(c) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。
(ｲ) 張付け用材料(a) 張付けモルタルの材料は、6.15.3 の(1)及び(2)による。ただし、細骨材の大きさは、表6.16.2 を標準とする。
表 6.16.2 細骨材の大きさ
使 用 箇 所

細骨材の最大粒径(㎜)

一般の場合

2.5

ユニットタイルの場合

1.2

化粧目地

0.6

(b) 張付けモルタルの混和剤① 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
② セメント混和用ポリマーディスパージョンは、JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) による。
(c) 既調合モルタルは、特記による。
(d) 吸水調整材は、４章２節 表 4.2.2［吸水調整材の品質］による。
(e) 既調合目地材の場合は、実績等の資料を監督職員に提出する。
(3) その他の材料
伸縮調整目地のシーリング材は、３章７節［シーリング］による。
(4) 張付けモルタルの調合は、次による。
(ｱ) モルタルの調合は、表 6.16.3 による。
なお、モルタルの練混ぜは、改良積上げ張りに用いるものを除き、原則として、機械練りとする。また、１回の練混ぜ量は、60 分以内に張り終える量とする。
表 6.16.3 モルタルの調合 (容積比)
材

料

セメント

白色
セメント

細骨材

混和剤

備

改良積上げ張り

1

─

4～5

適量

粒度調整されたもの。

ユニットタイル

1

─

0.5～1

適量

粒度調整されたもの。目地の色に応じてセメントの種類を定める。

その他のタイル

1

─

1～2

適量

粒度調整されたもの。

0.5～1.5

適量

施工箇所等
壁
張
付
け 床
用
化粧目地用

３mm を超えるもの

1

考

目地の色に応じてセメントの種類を定める。
３mm 以下のもの

1

0.5

適量

(注) 1. セメント混和用ポリマーディスパージョンの使用量は、6.15.4(4)による。
2. 張付けモルタルには、必要に応じて、保水剤を使用する。ただし、保水剤は、所定の使用量を超えないよう注意する。

(ｲ) 既調合モルタルは、モルタルの製造所の仕様による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

167

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｳ) 既調合目地材は、モルタルの製造所の仕様による。
(5) 施工時の環境条件は、次による。
施工中又は施工後の気温が５℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。
(6) 施工は、次による。
(ｱ) 下地及びタイルごしらえは、次による。
(a) 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理は特記による。目荒し工法とする場
合は、6.15.5(3)による。
(b) モルタル塗りの下地は、6.15.6(3)による。
(c) タイル張りに先立ち、下地モルタルに適度の水湿し又は吸水調整材の塗布を行う。ただし、改良積上げ張りの場合、吸水調整材の塗布は行わない。
(d) 吸水性のあるタイルは、必要に応じて、適度の水湿しを行う。
(e) タイルごしらえは、必要に応じて行う。
(ｲ) 床タイル張りは、次による。
(a) 張付け面積の小さい場合は、容積比でセメント１、細骨材３～４に少量の水を加えた敷モルタルを用いてたたき締め、その硬化具合を見計らい、張付けモルタルを用いてタイルを張り付ける。
(b) (a)以外の場合は、6.15.6(3)により下地モルタルを施工し、その硬化具合を見計らい、張付けモルタルを用いて張り付ける。
・ ・(c) 張付けモルタルは２層に分けて塗り付けるものとし、１層目はこて圧をかけて塗り付ける。
なお、合計の塗厚はユニットタイルは３～５㎜とし、その他のタイルは５～７㎜とする。
１回の塗付け面積の限度は２㎡以下とする。
(d) 張付けは、目地割りに基づいて水糸を引き通し、隅、角その他要所を押さえ、通りよく平らに張り付け、表面及び目地底は、随時清掃する。
(e) 張付け面積の大きい場合は、目地割りにより２ｍ程度に基準となるタイル張りを行い、これを定規にして張り付ける。
(f) 化粧目地詰めに先立ち、目地部分を清掃する。目地詰めは、張付け後モルタルの硬化を見計らって可能な限り早い時期に行う。また、目地部の乾燥状態により適度の水湿しを行う。
(g) 化粧目地は、次による。
① 目地の深さは歩行に支障のない程度の沈み目地とする。
② 目地幅の大きい場合は、目地用モルタルをゴムごてで確実に充填したうえ、目地ごてで目地押えを行う。
③ 目地幅の小さい場合は、すり込み目地とする。
(h) 目地詰め後、タイル面を清掃する。
(i) 防水層の保護コンクリート等の上にタイルを張る場合は、3.3.5［保護層等の施工］(6)による伸縮調整目地に合わせてタイルの伸縮調整目地を設ける。
なお、目地材は、３章７節［シーリング］による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

168

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｳ) 壁タイル張りは、次による。
(a) タイル張りの工法と張付けモルタルの塗厚は表 6.16.4 による。
なお、吹抜け部分等へのタイル張りの工法と張付けモルタルの塗り厚は、表 4.5.4［セメントモルタルによるタイル張り工法と張付け材料の塗厚］による。
表 6.16.4 セメントモルタルによるタイル張り工法と張付けモルタルの塗厚張付けモルタル

タイルの
種
類

タイルの
大きさ

工 法

塗厚(総厚)
(mm)

内装タイル

─

改良積上げ張り

13～18

備

考

１枚ずつ張り付ける。

(b) 改良積上げ張りは、次による。
① 目地割りに基づいて役物を張り付け、水糸を引き通し、下から張り上げる。
② 張付けは、張付けモルタルをタイル裏面全面に平らに塗り付けて張り付けた後、適切な方法でタイル周辺からモルタルがはみ出すまで入念にたたき締め、通りよく平らに張り付ける。
なお、モルタルの塗置き時間は５分以内とする。また、張付けモルタルに隙間のできた
場合は、モルタルを補充する。
③ １日の張付け高さの上限は、1.5ｍ程度とする。
④ 化粧目地は、次による。
㋐ タイル張り付け後、24 時間以上経過した後、張付けモルタルの硬化を見計らって、目地詰めを行う。
㋑ 目地の深さは、タイル厚さの 1/2 以下とする。
㋒ 目地詰めに先立ち、タイル面及び目地部分の清掃を行い、必要に応じて、目地部分の水湿しを行う。
㋓ 目地詰め後、モルタルの硬化を見計らい、目地ごて等で仕上げる。
⑤ 目地詰め後、タイル面の清掃を行う。
(7) 伸縮調整目地にはみ出した張付けモルタルは、全て削り落とし、張付けモルタルの施工が適切でなく隙間ができた場合はモルタルを補充し、目地の形状を整える。
(8) 養生等及び清掃は、次による。
(ｱ) 養生等は、次による。
(a) モルタルが急激な乾燥又は凍結のおそれがある場合は、適切な防寒、保温設備等を設け、凍結等のないようにする。
(b) 施工中及びモルタルが十分硬化しないうちに、
タイル張り面に振動、衝撃等を与えない。
(c) 床タイル張り後、３日間は、タイル上を歩行しない。やむを得ず、歩行する場合は、道板等で養生を行う。
(ｲ) 清掃は、次による。
(a) 清掃は水洗いとし、タイル表面を傷めないように汚れを取り除く。
(b) 目地モルタルによる汚れが著しい場合は、監督職員の承諾を受けて、清掃に酸類を用いることができる。また、酸洗い前後は水洗いを行い、酸類が残らないようにする。
なお、金物類には、酸類が掛からないように養生を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

169

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

6.16.4 有機系接着剤によるタイル張り(1) 適用範囲
この項は、工事現場において、有機系接着剤によるあと張りで内装タイル接着剤張り仕上げを行う工事に適用する。
(2) 材料(ｱ) タイルは、6.16.3(2)(ｱ)による。
(ｲ) 内装タイル接着剤張りに使用する有機系接着剤は、JIS A 5548 (セラミックタイル張り内
装用有機系接着剤) に基づき、種類は表 6.16.5 による施工箇所に応じたものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
なお、吹抜け部分等へのタイル張りに使用する接着剤は、4.2.2［工法別使用材料］(8)(ｱ)(b)による。
表 6.16.5 有機系接着剤の種類と施工箇所
種 類

施 工 箇 所タ イ プ Ⅰ

湿っている下地に張付け後、長期に水及び温水の影響がある箇所

タ イ プ Ⅱ

ほぼ乾燥している下地に張付け後、間欠的に水及び温水の影響がある箇所(3) その他の材料は、6.16.3(3)による。
(4) 施工時の環境条件
施工中又は施工後の気温が５℃以下になると予想される場合は，施工を行わない。
(5) 施工前の確認
施工前の確認は、6.16.2(2)によるほか、下地が十分乾燥していること(6) 施工は、次による。
(ｱ) 下地は、 6.15.6(3)(ｲ)(b) によるほか、13 節による。
(ｲ) 下地表面に付着した不純物を除去する。
(ｳ) タイルの張付けに当たり、水湿し、吸水調整材の塗布は行わない。
(ｴ) タイルごしらえは、必要に応じて行う。
(ｵ) 壁タイル張りは、次による。
(a) 内装タイル接着剤張りに使用する張付け材料の使用量は、表 6.16.6 による。
なお、吹抜け部分等へのタイル張りの工法と接着剤の使用量は、表 4.5.5［有機系接着剤によるタイル張り工法と張付け材料の使用量］による。
表 6.16.6 有機系接着剤によるタイル張り工法と張付け材料の使用量
張付け材料
タイルの種類工法

内装タイル

内装タイル接着剤張り

規格番号

種 類

使用量
(kg/㎡)備 考

JIS A 5548

有機系接着剤

1.5～2─(b) 接着剤の１回の塗布面積の限度は、３㎡以内とし、かつ、30 分以内に張り終える面積とする。また、練り混ぜる量は、１回の塗布量とする。
(c) 接着剤は、金ごて等を用いて平たんに塗布した後、所定のくし目ごてを用いてくし目を立てる。
(d) 目地割りに基づいて水糸を引き通し、基準となる定規張りを行い、縦横目地引き通しに
国土交通省大臣官房官庁営繕部

170

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

注意しながら張り上げる。
(e) １枚張りの場合は、手でもみ込むようにして押さえ付ける。また、ユニットタイル張りの場合は、全面を軽くたたきながら目地の通りを手直しし、次いでたたき板で密着させる。
(f) 化粧目地は、接着剤の硬化状態を確認した後、6.16.3(6)(ｳ)(b)④に準じて、目地詰めを行う。
(g) 目地詰め後、タイル面の清掃を行う。
(7) 養生及び清掃は、次による。
(ｱ) 接着剤の硬化等に影響のおそれがある場合は、採暖等の養生を行う。
(ｲ) 清掃は、次による。
(a) 清掃は水洗いとし、タイル表面を傷めないように汚れを取り除く。
(b) 目地モルタルによる汚れが著しい場合は、監督職員の承諾を受けて、清掃に酸類を用いることができる。また、酸洗い前後は水洗いを行い、酸類が残らないようにする。
なお、金物類には、酸類が掛からないように養生を行う。
(c) 接着剤がタイル表面に付着して硬化した場合には、汚れ除去用の発泡樹脂製品、砂消し
ゴム等で削り取る。ただし、表面が平滑な内装タイル等は、接着剤が硬化する前に溶剤等でふき取る。
17 節 セルフレベリング材塗り
6.17.1 一般事項
この節は、張物下地のセルフレベリング材塗りに適用する。
6.17.2 材料(1) セルフレベリング材は、表 6.17.1 により、種類及び品質は特記による。
表 6.17.1 セルフレベリング材の種類及び品質
項

種類及び品質

目

せっこう系

フロー値
凝結時間

セメント系

(cm)

19 以上

始発 ( 分 )45 以上

終結 (時間)

20 以内

圧縮強度

(N/mm2)

15 以上

20 以上

下地接着強度(N/mm2)

0.5 以上0.7 以上表面接着強度2(N/mm )

0.4 以上0.5 以上長 さ 変 化(％)

0.05 以下

0.12 以下

衝

撃

試験方法

日本建築学会品質規準
JASS 15 M-103 (セルフレベリング材の品質規準) による。

割れ及びはがれのないこと。

(2) 水は、6.15.3(2)による。
(3) 吸水調整材その他の材料は、セルフレベリング材の製造所の仕様とし、吸水調整材の品質は
表 4.2.2［吸水調整材の品質］による。
6.17.3 調合及び塗厚(1) 調合は、セルフレベリング材の製造所の仕様による。
(2) セルフレベリング材の標準塗厚は、特記による。
6.17.4 下地処理
(1) 下地コンクリート床面は、十分に清掃し、セルフレベリング材の接着を妨げるものを取り除
国土交通省大臣官房官庁営繕部

171

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

く。
(2) (1)の後、デッキブラシ等を用い、セルフレベリング材の製造所の仕様により、吸水調整材塗り２回を標準として行い、乾燥させる。
6.17.5 工法(1) 材料の練混ぜは、セルフレベリング材の製造所の指定する方法で行う。
(2) セルフレベリング材塗りは、軟度を一定に練り上げたセルフレベリング材を、レベルに合わ
せて流し込み、必要に応じて、均し道具等を使用する。
(3) 気温が５℃以下の場合は、施工しない。
(4) セルフレベリング材の打継ぎ部等の処理は、次による。
(ｱ) 硬化後、打継ぎ部の突起及び気泡跡の周辺の突起等は、サンダー等で削り取る。
(ｲ) 気泡跡のへこみ等は、セルフレベリング材の製造所の指定する材料で補修する。
(5) 養生は、次による。
(ｱ) セルフレベリング材塗り後、硬化するまでは、窓や開口部をふさぐ。その後は、自然乾燥状態とする。
(ｲ) セルフレベリング材塗り後の養生期間は、７日以上、低温の場合は 14 日以上とし、表面仕上材の施工までの期間は、30 日以内を標準とする。ただし、気象条件等により、これらの期間を増減することができる。
(6) (1)から(5)まで以外は、セルフレベリング材の製造所の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

172

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

７章 塗装改修工事
１節 共通事項
7.1.1 一般事項
この章は、建物内外部のコンクリート、木部、金属、ボード類、モルタル等の素地の塗装の塗替え及び新規の塗装を施す工事に適用する。また、１章[各章共通事項]と併せて適用する。
7.1.2 基本要求品質(1) 塗装改修工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 塗装の仕上り面は、所要の状態であること。
(3) 塗膜は、耐久性、耐火性等に対する有害な欠陥がないこと。
7.1.3 材料
(1) この章で規定する塗料を屋内で使用する場合のホルムアルデヒド放散量は、ＪＩＳ等の材料規格において放散量が規定されている場合、特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
(2) 設計図書に定められた防火材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
(3) 上塗り用の塗料は、上塗塗料の製造所において指定された色及びつやに調色する。ただし、少量の場合は、同一の上塗塗料の製造所の塗料を用いて現場調色とすることができる。
(4) 塗装に使用する塗料の副資材は、上塗塗料の製造所が指定するものとする。
7.1.4 施工一般
(1) 塗料の取扱い
塗料は、調合された塗料をそのまま使用する。ただし、素地面の粗密、吸収性の大小、気温の高低等に応じて、適切な粘度に調整することができる。
(2) こしわけ
塗料は、使用直前によくかき混ぜ、必要に応じて、こしわけを行う。
(3) 研磨は、次による。
(ｱ) 研磨紙等は、JIS R 6251 (研磨布) 及び JIS R 6252 (研磨紙) による。
(ｲ) 研磨紙ずりは、下層塗膜及びパテが硬化乾燥した後、各層ごとに研磨紙で素地の長手方向に、下層の塗膜を研ぎ去らないように注意して研ぐ。
(4) 穴埋め、パテかい及びパテしごきは、次による。
・ ・

・ ・

(ｱ) 穴埋めは、深い穴、大きな隙間等に穴埋め用パテ等をへら又はこてで押し込み埋める。
・(ｲ) パテかいは、塗装面の状況に応じて、塗装面のくぼみ、隙間、目違い等の部分に、パテをへ・・ ・ら又はこてで薄く付ける。
・ ・(ｳ) パテしごきは、パテを全面にへら付けし、表面に過剰のパテを残さないよう、素地が現れるまで十分しごき取る。

．．
(5) 塗り方は、(ｱ)から(ｳ)までの工法のうち塗料に適したものとし、色境、隅、ちり回り等は、乱さないよう十分注意し、区画線を明確に塗り分ける。
なお、錆止め塗料塗りは、浸漬塗りとすることができる。
(ｱ) はけ塗りは、はけ目を正しく一様に塗る。
(ｲ) 吹付け塗りは、塗装用のスプレーガンを用いる。ガンの種類、口径、空気圧等は、用いる塗料の性状に応じて、適切なものを選び、吹きむらのないよう一様に塗る。
・ ・(ｳ) ローラーブラシ塗りは、隅角部、ちり回り等を、小ばけ又は専用ローラーを用い、全面が均一になるように塗る。
(6) 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量 (１回当たり) とする。ただし、塗国土交通省大臣官房官庁営繕部

173

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

料の標準量は、薄める前のものとする。
(7) 塗装工程に種別のあるものは、特記された種別に応じて、各表中の○印の工程を行う。
(8) 各塗装工程の工程間隔時間及び最終養生時間は、材料の種類、気象条件等に応じて適切に定める。
(9) 中塗り及び上塗りの各層の色を変えること等により、中塗り及び上塗りが全面に均一に塗られていることを確認する。
(10) 組立、取付け後及び工事の取合い上、塗装困難となる部分は、あらかじめ仕上げ塗りまで行う。
(11) シーリング面に塗装仕上げを行う場合は、シーリング材が硬化した後に行うものとし、塗重ねの適合性を確認し、必要な措置を講ずる。
7.1.5 見本
仕上げの色合は、あらかじめ監督職員に提出した見本帳又は見本塗板による。
7.1.6 施工管理
(1) 気温が５℃以下、湿度が 85％以上、結露等で塗料の乾燥に不適当な場合は、塗装を行わない。
ただし、採暖、換気等を適切に行う場合は、この限りでない。
(2) 外部の塗装は、降雨のおそれのある場合又は強風時は、原則として、行わない。
(3) 塗装面、その周辺、床等に汚損を与えないように注意し、必要に応じて、あらかじめ塗装箇
所周辺に適切な養生を行う。
(4) 塗装を行う場所は、換気に注意して、溶剤による中毒を起こさないようにする。
(5) 火気に注意し、爆発、火災等の事故を起こさないようにする。また、塗料をふき取った布、塗料の付着した布片等で、自然発火を起こすおそれのあるものは、作業終了後、直ちに措置を講ずる。
7.1.7 塗装面の確認等
塗装の仕上がり面の確認は目視とし、表 7.1.1 による。ただし、錆止め塗料塗りの品質確認は、次により、塗付け量又は標準膜厚の確認を行う。
(ｱ) 工事現場塗装の場合は、使用量から単位面積当たりの塗付け量を推定する。
(ｲ) 工場塗装の場合は、電磁膜厚計その他適切な測定器具により、膜厚の確認を行う。
(ｳ) 試験ロットの構成、１回の測定箇所数、合否の判定、不合格ロットの措置等は、1.2.2［施工計画書］による品質計画で定める。
表 7.1.1 塗装面の確認方法
項

目

状

態

見本塗板等との比較

見本塗板等と色、つや及び仕上げの程度が同様であること。

仕上り面の状態むら、しわ、へこみ、はじき、つぶ等がないこと。

7.1.8 有害物質を含む材料の処理
改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることが発見された場合は、監督職員と協議する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

174

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

２節 下地調整
7.2.1 施工一般塗替えで、表 7.2.1 から表 7.2.7 までのＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲は、特記による。
特記がなければ、塗替え面積の 30％とする。
7.2.2 木部の下地調整(1) 木部の下地調整は、表 7.2.1 により、種別は特記による。特記がなければ、ＲＢ種とする。
表 7.2.1 木部の下地調整
工

1

種

程

既存塗膜の
除
去

汚
れ、
付着物除去

3

研磨紙ずり

節

止

埋

塗

ＲＡ種 ＲＢ種 ＲＣ種

2

4

別

め

料

規格番号

そ

の

他

規格名称

種類

面

の

処

理

○

─

─

─

スクレーパー、研磨紙等により、全面除去する。

─

○

─

─

スクレーパー、研磨紙等により、劣化部分を全面除去し、活膜は残す。

○

○

○

─

木部を傷つけないように除去し、油類は、溶剤等でふき取る。

○○

─

研磨紙 P120～220

─

─

○

研磨紙 P240～320

○

─

─

5

穴

め

○

─

─

6

研磨紙ずり

○

─

─

JASS 18M－304

木部下塗り用調合ペイントJASS 18
M－308

セラックニス類JIS K 5669

合成樹脂
エマルションパテ
研磨紙 P120～220

露出素地面、既存塗膜面を研磨する。
合成樹脂

節及びその周囲に、はけ
白ラック 塗りを行う。
ニス１種
耐水形

割れ、穴、隙間、くぼみ等に充填する。
穴埋め乾燥後、全面を平らに研磨する。

(注) 1. 木部に新規に塗装を行う場合は、ＲＡ種 (不透明塗料塗りの場合) 又はＲＢ種 (透明塗料塗りの場
合) とし、工程１を省略し、工程２と３の間にやに処理を行う。
2. やに処理は、やにを、削り取り又は電気ごて焼きのうえ、溶剤等でふき取る。
3. ラワン、しおじ等導管の深いものの場合は、必要に応じて、工程２の後に、塗料の製造所の指定す
る目止め処理を行う。
4. 合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
5. JASS 18 M－304 及び M－308 は、日本建築学会材料規格である。
6. 工程４において、JASS18 M-304 は合成樹脂調合ペイント及びつや有り合成樹脂エマルションペイン
トに適用し、それ以外は JASS 18 M－308 を適用する。

(2) 透明塗料塗りの下地調整は、ＲＢ種による。ただし、既存塗膜は、全面除去する。また、必要に応じて、表 7.2.1 の工程を行った後、次の工程を行う。
．．
(ｱ) 着色顔料を用いて着色兼用目止めをする場合は、はけ、へら等を用いて、着色顔料が塗面．．
の木目に十分充填するように塗り付け、へら、乾いた布等で、色が均一になるように余分の顔料をきれいにふき取る。
(ｲ) 着色剤を用いて着色する場合は、はけ等で色むらの出ないように塗り、塗り面の状態を見計らい、乾いた布でふき取って、色が均一になるようにする。
(ｳ) 素地面に、仕上げに支障のおそれのある著しい色むら、汚れ、変色等がある場合は、漂白剤等を用いて修正した後、水ぶき等により漂白剤等を除去し、十分に乾燥させる。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

175

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

7.2.3 鉄鋼面の下地調整
鉄鋼面の下地調整は、表 7.2.2 により、種別は特記による。特記がなければ、ＲＢ種とする。
表 7.2.2 鉄鋼面の下地調整
工

程

既存塗膜の
除
去

1

種

別

ＲＡ種 ＲＢ種 ＲＣ種

塗 料 そ の 他

面

の

処

理

○

─

─

─

ディスクサンダー、スクレーパー等により、塗膜及び錆等を全面除去する。

─

○

─

─

ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しぜい弱な部分及び錆等を除去し、活膜は残す。

2

汚
れ、
付着物除去

○

○

○

─

素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。

3

油類除去

○

○

─

─

溶剤ぶき

4

研磨紙ずり

○

○

─

研磨紙 P120～220

─

─

○

研磨紙 P240～320

全面を平らに研磨し、研磨かす等を除去する。

(注) 新規鉄鋼面に塗装を行う場合は、ＲＡ種とし、工程１を省略し、工程４をブラスト処理による錆落とし又はディスクサンダー、スクレーパー等による錆落としとする。

7.2.4 亜鉛めっき鋼面の下地調整
亜鉛めっき鋼面の下地調整は、表 7.2.3 により、種別は特記による。特記がなければ、ＲＢ種とする。
表 7.2.3 亜鉛めっき鋼面の下地調整
工

1

程

既存塗膜の
除
去

種

別

ＲＡ種 ＲＢ種 ＲＣ種

塗 料 そ の 他

面

の

処

理

○

─

─

─

ディスクサンダー、スクレーパー等により、塗膜等を全面除去する。

─

○

─

─

ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しぜい弱な部分等を除去し、活膜は残す。

2

錆の除去

○

○

─

─

ディスクサンダー、スクレーパー等により、除去する。

3

汚
れ、
付着物除去

○

○

○

─

素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。

4

油類除去

○

○

─

─

溶剤ぶき

5

研磨紙ずり

○

○

○

研磨紙 P240～320

全面を平らに研磨し、研磨かす等を除去する。

(注) 1. 無塗装既存亜鉛めっき鋼面に塗装を行う場合は、ＲＡ種とし、工程１を省略する。
2. 新規鋼製建具等に使用する亜鉛めっき鋼板は、鋼板の製造所等で化成皮膜処理を行ったものとし、下地調整はＲＣ種として、工程５に代えて、油類除去 (溶剤ぶき) を行う。
3. 鋼製建具以外の新規亜鉛めっき鋼面に塗装を行う場合のＲＡ種は、工程１及び２を省略し、工程４に代えて、弱アルカリ性液で加熱処理後、湯又は水洗いとし、化成皮膜処理を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

176

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

7.2.5 モルタル面及びプラスター面の下地調整
モルタル面及びプラスター面の下地調整は、表 7.2.4 により、種別は特記による。特記がなけ
れば、ＲＢ種とする。
表 7.2.4 モルタル面及びプラスター面の下地調整
工

程

種

塗

ＲＡ種 ＲＢ種 ＲＣ種
○

1

別

─

規格番号

料

そ

の

他

規格名称等

─

種類

面

の

処

理

─

ディスクサンダー、スクレーパー等により、全面
除去する。

既存塗膜の
除
去
─

○

─

─

ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化
しぜい弱な部分を除去す
る。

2

汚
れ 、
付着物除去

○

○

○

─

素地を傷付けないように
ワイヤブラシ等により、
除去する。

3

ひ び 割 れ部 の 補 修

○

○

─

─

特記による。

4

吸 込 止 め

○

○

─

5

6

7

8

穴 埋 め 、
パ テ か い

研磨紙ずり

パテしごき

研磨紙ずり

○

○

─

JIS K 5663

合成樹脂エマルションシーラー─JIS A 6916

建築用下地
調整塗材

C－1

合成樹脂エマJIS K 5669
ルションパテ○○─

研磨紙 P120～220

─

─

○

研磨紙 P240～320

○

○

─

─

耐水形

建築用下地
調整塗材

JIS K 5669

合成樹脂エマ
耐水形
ルションパテ

研磨紙 P120～220

ひび割れ、穴等を埋めて不陸を調整する。

乾燥後、表面を平らに研磨する。

JIS A 6916
──

全面に塗り付ける。

C－1

全面にパテをしごき取り平滑にする。
乾燥後、全面を平らに研磨する。

(注) 1. アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの場合、工程４の吸込止めは、塗料の製造所の指定するものとする。
2. 仕上材が仕上塗材の場合、パテ及び工程４の吸込止めは、仕上塗材の製造所の指定するものとする。
3. 仕上材が壁紙の場合、パテ及び工程４の吸込止めは、壁紙専用のものとする。
4. 仕上材がマスチック塗材塗りの場合は、工程４の吸込止めを省略する。
5. 合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
6. 新規に塗装又は壁紙張りを行う場合は、ＲＡ種又はＲＢ種とし、工程１に代えて、素地を十分に乾燥させ工程３を省略する。
7. 塗替え等の場合は、工程４を省略する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

177

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

7.2.6 コンクリート面、ＡＬＣパネル面及び押出成形セメント板面の下地調整(1) コンクリート面及びＡＬＣパネル面の下地調整は、表 7.2.5 により、種別は特記による。特記がなければ、ＲＢ種とする。ただし、８節の場合は、(2)による。
表 7.2.5 コンクリート面及びＡＬＣパネル面の下地調整
工

1

程

種

別

塗

ＲＡ種 ＲＢ種 ＲＣ種

規格番号

料

そ

の

他

規格名称

種類

面

の

処

理

○

─

─

─

ディスクサンダー、スクレ
ーパー等により、全面除去
する。

─

○

─

─

ディスクサンダー、スクレ
ーパー等により、劣化しぜ
い弱な部分を除去する。

既存塗膜の
除
去

2

汚
れ 、
付着物除去

○

○

○

─

素地を傷付けないように
ワイヤーブラシ等により、
除去する。

3

ひ び 割 れ部 の 補 修

○

○

─

─

特記による。

4

吸 込 止 め

○

○

─

○

5

7

8

─

─

建築用下地
調整塗材

C－1、
C－2、
全面に塗り付けて平滑に
CM－2
する。
又は
E

JIS A 6916

建築用下地
調整塗材

C－1、
C－2、
CM－2
既存の塗膜の除去部分の又は不陸を調整する。
E

JIS K 5669

合成樹脂エマルションパテ

耐水形

JIS A 6916

下 地 調 整
塗
り
─

6

─

合成樹脂エマルションシーラー

JIS K 5663

研磨紙ずり

パテしごき

研磨紙ずり

○

─

○

○

─

研磨紙 P120～220

─

─

○

研磨紙 P240～320

○

○

─

─

乾燥後、表面を平らに研磨する。

JIS A 6916

建築用下地
調整塗材

C－1

JIS K 5669

合成樹脂エマルションパテ

耐水形──

全面に塗り付ける。

研磨紙 P120～220

全面にパテをしごき取り平滑にする。
乾燥後、全面を平らに研磨する。

(注) 1. コンクリート面の場合は、工程５の建築用下地調整塗材が C－1、C－2 又は CM－2 の場合、工程４は省略する。
2. 合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
3. 工程 5 の建築用下地調整塗材の C－1、C－2、CM－2 又は E の使い分けは、4.6.4［既存コンクリ
ート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上外壁等の下地調整］(ｱ)及び(ｳ)による。
4. 新規に塗装を行う場合は、ＲＡ種とし、工程１に代えて、素地を十分に乾燥させて、工程３を省略する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

178

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(2) 押出成形セメント板面及び８節におけるコンクリート面の下地調整は、表 7.2.6 による。ただし、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。
表 7.2.6 コンクリート面及び押出成形セメント板面の下地調整
工

1

程

種

別

塗

ＲＡ種 ＲＢ種 ＲＣ種

料

規格番号

そ

の

他

規格名称

種類

面

の

処

理

○

─

─

─

ディスクサンダー、スクレ
ーパー等により、全面除去
する。

─

○

─

─

ディスクサンダー、スクレ
ーパー等により、劣化しぜ
い弱な部分を除去する。

既存塗膜の
除
去

2

汚 れ 、
付着物除去

○

○

○

─

素地を傷付けないように
ワイヤブラシ等により、除去する。

3

ひ び 割 れ部 の 補 修

○

○

─

─

特記による。

○

4──

下 地 調 整塗 り (注)1
─

○

─

建築用下地
JIS A 6916
調整塗材

C－1、
C－2
又は
CM－2

建築用下地
JIS A 6916
調整塗材

C－1、
C－2
又は
CM－2

JIS K 5669

JASS 18

合成樹脂エマルションパテ耐水形

反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系
反応形合成樹脂シーラー―

5

吸 込 止 め

○

○

─

6

パテしごき

○

─

─

7

研磨紙ずり

○

─

─

研磨紙 P120～220

─

─

○

研磨紙 P220～320

M－201

JASS 18
M－202

反応形合成
樹脂パテ

全面に塗り付けて平滑にする。

既存の塗膜の除去部分の不陸を調整する。

全面に塗り付ける。

2 液形エポ全面にパテをしごき取り
キシ樹脂
平滑にする。
パテ
乾燥後、全面を平らに研磨する。

(注) 1. 押出成形セメント板面の場合は、工程４を省略する。
2. 工程５のシーラー及び工程６のパテの塗料は、上塗塗料の製造所の指定するものとする。
3. 新規に塗装を行う場合は、ＲＡ種（ただし、新規材料面に耐候性塗料塗り以外の塗装を行う場合はＲＢ種）とし、工程１に代えて素地を十分に乾燥させて、工程３を省略する。
4. JASS 18 M－201 及び M－202 は、日本建築学会材料規格である。
5. 屋内で現場塗装する場合、工程５の吸込止め及び工程６のパテしごきに使用する材料は、上塗塗料の製造所の指定する水系塗料とする。
6. 工程４の建築用下地調整塗材の C－1、C－2 又は CM-2 の使い分けは、4.6.4［既存コンクリート打
放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上外壁等の下地調整］(ｱ)及び(ｴ)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

179

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

7.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整
せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整は、表 7.2.7 により、種別は特記による。特記がなければ、ＲＢ種とする。
表 7.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整
工

1

2

程

既存塗膜の
除
去
汚 れ 、
付着物除去

3

穴 埋 め 、
パ テ か い

4

研磨紙ずり

種

別

塗

ＲＡ種 ＲＢ種 ＲＣ種

規格番号

料

そ

の

他

規格名称

種類

面

の

処

理

○

─

─

─

既存塗膜を全面除去す
る。

─

○

─

─

劣化しぜい弱な部分を除
去する。

○

○

○

─

素地を傷付けないように除去する。

JIS K 5669

合成樹脂エマル
ションパテ

○

─

○

○

─

研磨紙 P120～220

─

─

○

研磨紙 P240～320
JIS K 5669

5

パテしごき

○

─

─

6

研磨紙ずり

○

─

─

一般形

釘頭、たたき跡、傷等をせっこうボード ジョイントコ 埋め、不陸を調整する。
JIS A 6914
用目地処理材
ンパウンド○

合成樹脂エマルションパテ

乾燥後、表面を平らに研
磨する。
一般形

全面にパテをしごき取り

せっこうボード ジョイントコ 平滑にする。
JIS A 6914
用目地処理材ンパウンド
研磨紙 P120～220

乾燥後、全面を平らに研磨する。

(注) 1. 屋外及び水回り部の場合は、工程３及び工程５の合成樹脂エマルションパテは、塗料の製造所の指定するものとする。
2. 工程３及び工程 5 のせっこうボード用目地処理材は、素地がせっこうボード面の場合に適用する。
3. けい酸カルシウム板面の場合は、工程３の前に吸込み止めとして JASS18 M－201 に基づく塗料を全面に塗る。ただし、屋内で現場塗装する場合、吸込み止めに用いる材料は、上塗塗料の製造所の指定する水系塗料とする。
4. 仕上材が仕上塗材の場合は、パテは、仕上塗材の製造所の指定するものとする。
5. 新規にせっこうボードの目地処理工法 (継目処理工法) を行う場合は、ＲＡ種とする。
6. 新規に塗装又は壁紙張りを行う場合は、ＲＡ種又はＲＢ種とし、工程１に代えて継目処理部分を十分に乾燥させる。
なお、壁紙張りの場合は、パテは、壁紙専用のものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

180

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

３節 錆止め塗料塗り
7.3.1 一般事項
この節は、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の塗替え並びに新規の錆止め塗料塗りに適用する。
7.3.2 塗料種別
(1) 鉄鋼面錆止め塗料の種別は、表 7.3.1 のＡ種とする。ただし、９節の場合は、Ａ種又はＢ種とし、適用は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表 7.3.1 鉄鋼面錆止め塗料の種別
種別
Ａ種

錆

止

め

規格番号
JIS K 5674

塗
規

料
格

名

そ

の

他

称

鉛・クロムフリーさび止めペイント

種類

塗付け量
(㎏/㎡)

標準膜厚
(μm)

１種

0.10

30

─

─

次のいずれかによる。
Ｂ種

JASS 18
M－111

水系さび止めペイント

─

0.11

30

JIS K 5674

鉛・クロムフリーさび止めペイント

２種

0.11

30

適

用

屋外、
屋内

屋内

(注) 1. JIS K 5674 に基づき。１種は溶剤系、２種は水系である。
2. JASS 18 M－111 は、日本建築学会材料規格である。

(2) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別は、表 7.3.2 のＡ種又はＢ種とし、適用は特記による。特記がなければ、Ａ種とする。ただし、９節の場合は、Ｃ種とする。
表 7.3.2 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別
種別

錆
規格番号

止

め

塗
規

料

そ

の

格

名

称

他

塗付け量
(㎏/㎡)

標準膜厚
(μm)

適

用

Ａ種

JPMS 28

一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント

0.10

30

屋外、
屋内

Ｂ種

JASS 18
M－109

変性エポキシ樹脂プライマー（変性エポキシ
樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エポキシ
樹脂プライマー）

0.14

40

屋外、
屋内

Ｃ種

JASS 18
M－111

水系さび止めペイント

0.11

30

屋内

(注) 1. JPMS 28 は日本塗料工業会規格， JASS 18 M－109 及び M－111 は日本建築学会材料規格である。
2. JPMS 28 を使用する場合は、見え隠れ部分を除き、仕上げの上塗り等を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

181

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

7.3.3 錆止め塗料塗り(1) 鉄鋼面錆止め塗料塗りは、表 7.3.3 により、種別は特記による。特記がなければ、新規に鉄鋼面に塗る場合は、見え掛り部分はＡ種、見え隠れ部分はＢ種とし、塗替えはＣ種とする。
なお、塗料種別及び塗付け量は、7.3.2(1)による。
表 7.3.3 鉄鋼面錆止め塗料塗り
工

程下 地 調 整種別

塗 り 工 法 そ の 他

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

○

○

─

表 7.2.2 によるＲＡ種

─

─

○

表 7.2.2 によるＲＢ種

1

錆止め塗料塗り(下塗り１回目)○○

─

全面に塗り付ける。

──○

素地露出部分のみ塗り付ける。

2

研 磨 紙 ず り○

─○

研磨紙 P120～2203錆止め塗料塗り(下塗り２回目)○○○

全面に塗り付ける。

(2) 新規鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ｱ) ２回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は次による。
(a) １回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立後に行う。ただし、組立後塗装困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を２回塗る。
(b) 必要に応じて、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に２回目を塗る。
(c) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修する。また、接合部の未塗装部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止め塗料を２回塗る。
(ｲ) ２回目を工事現場で塗る場合は次による。
(a) １回目の錆止め塗料塗りは、(ｱ)(a)による。
(b) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に２回目を塗る。また、接合部の未塗装部分は、(ｱ)(c)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

182

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りは、表 7.3.4 により、種別は特記による。特記がなければ、新規鋼製建具等はＡ種とし、塗替えの場合はＣ種とする。
なお、塗料種別及び塗付け量は、7.3.2(2)による。
表 7.3.4 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗り
工

程下 地 調 整種別

塗 り 工 法 そ の 他

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

○

○

─

表 7.2.3 によるＲＡ種

─

─

○

表 7.2.3 によるＲＢ種

1

錆止め塗料塗り(下塗り１回目)○○

─

全面に塗り付ける。

──

○

亜鉛めっき露出面のみ塗り付ける。

2

研 磨 紙 ず り○──

研磨紙 P180～240

○

─

─

全面に塗り付ける。

3

錆止め塗料塗り(下塗り２回目)(4) 新規鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ｱ) 錆止め塗料塗りは、表 7.3.4 のＡ種とする。ただし、下地調整は、表 7.2.3 の(注)3 による。
(ｲ) １回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、見え隠れ部分は、組立前の部材のうちに行う。また、見え掛り部分は、組立後、溶接箇所等を修正した後に行う。
(ｳ) ２回目の錆止めの塗料塗りは、工事現場において取り付け後、汚れ及び付着物を除去し、塗膜の損傷部を錆止め塗料で補修し、平滑に仕上げた後に行う。ただし、取付け後、塗装困難となる部分は、取付けに先立ち行う。
(ｴ) 新規鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は、(2)の工法による。
(5) 錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。
(ｱ) 8.17.2［塗装の範囲］(1)の(ｱ)から(ｵ)までの部分(ｲ) 軽量鉄骨下地の類で、亜鉛めっきされたもの(ｳ) 鋼製建具等で、両面フラッシュ戸の表面板裏側部分 (中骨、力骨等を含む。) 等の見え隠れ部分

国土交通省大臣官房官庁営繕部

183

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

４節 合成樹脂調合ペイント塗り (ＳＯＰ)
7.4.1 一般事項
この節は、木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面で既存塗膜が油性調合ペイント、合成樹脂調合ペ
イント及びフタル酸樹脂エナメルの塗替えの場合並びに合成樹脂調合ペイントを新規に塗る場合に適用する。
7.4.2 塗料の種類
合成樹脂調合ペイント塗りの塗料の種類は、特記による。特記がなければ、１種とする。
7.4.3 木部合成樹脂調合ペイント塗り
木部合成樹脂調合ペイント塗りは、表 7.4.1 により、種別は特記による。特記がなければ、次による。
(1) 新規に塗る場合、屋外はＡ種、屋内はＢ種とする。ただし、多孔質広葉樹の場合を除く。
(2) 塗替えの場合はＢ種とする。ただし、外部の場合は、工程３及び工程４は行わない。
表 7.4.1 木部合成樹脂調合ペイント塗り
工種

程

下 地 調 整

別

塗
規格番号

料

そ

の

他

規格名称等

種 類

塗付け量
(㎏/㎡)

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

○

○

─

7.2.2 による。

─

─

─

○

表 7.2.1 によるＲＣ種

─

1

下 塗 り
(１回目 )○○─JASS 18M－304

木部下塗り用調合ペイント

合成樹脂

0.09

2

下 塗 り
(２回目 )○

──

JASS 18M－304

木部下塗り用調合ペイント

合成樹脂

0.09

3

パ テ か い─○─JIS K 5669

合成樹脂エマルションパテ

耐水形

─

4

研磨紙ずり

─

○

─

5

中

塗

り

○

○

─

JIS K 5516

合成樹脂調合ペイント

─

0.09

6

上

塗

り

○

○

○

JIS K 5516

合成樹脂調合ペイント

─

0.08

研磨紙 P120～220

─(注) 1. 下塗りは、塗料を素地によくなじませるように塗る。木口部分は、特に丁寧に行う。
2. 下塗りの吸込みの著しい場合は、目止めをし、研磨紙ずりを行う。
3. JASS 18 M－304 は、日本建築学会材料規格である。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

184

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

7.4.4 鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗り
鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗りは、表 7.4.2 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表 7.4.2 鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗り
種
工

別

塗

料

そ

の

他

程
規格番号

規格名称等

塗付け量
(㎏/㎡)

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

下 地 調 整─

─○

表 7.2.2 によるＲＣ種

─錆止め塗料塗り○(注)2. ○(注)2.

─

7.3.3(1)による。

─1

穴 埋 め 、
パ テ か い

○

○

─

2

研磨紙ずり

○

─

─

3

中 塗 り
(１回目)

○

○

─

4

研磨紙ずり

○

─

─

5

中 塗 り
(２回目)

○

─

─

JIS K 5516

合成樹脂調合ペイント

0.09

6

上

○

○

○

JIS K 5516

合成樹脂調合ペイント

0.08

塗

り

JASS 18M－110

不飽和ポリエステルパテ
研磨紙 P180～240

JIS K 5516

合成樹脂調合ペイント
研磨紙 P220～240

─
─
0.09
─

(注) 1. 新規に塗装を行う場合は、Ａ種又はＢ種とし、工程１及び工程２を省略する。
2. 錆止め塗料塗りの種別は、塗料その他の欄による。
3. JASS 18 M－110 は、日本建築学会材料規格である。

7.4.5 亜鉛めっき鋼面合成樹脂調合ペイント塗り
亜鉛めっき鋼面合成樹脂調合ペイント塗りは、表 7.4.3 により、種別は特記による。特記がなければ、鋼製建具の塗替えの場合はＡ種、その他の塗替え及び新規に塗る場合はＢ種とする。
表 7.4.3 亜鉛めっき鋼面合成樹脂調合ペイント塗り
種
工

別

塗

料

そ

の

他

程
規格番号

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

下 地 調 整─

─○

表 7.2.3 によるＲＣ種

─錆止め塗料塗り○(注)1. ○(注)1.

─

7.3.3(3)による。

─JASS 18
M－110

規格名称

塗付け量
(㎏/㎡)

1

穴 埋 め 、
パ テ か い

○

─

─

2

研磨紙ずり

○

─

─

3

中

塗

り

○

○

─

JIS K 5516

合成樹脂調合ペイント

0.09

4

上

塗

り

○

○

○

JIS K 5516

合成樹脂調合ペイント

0.08

不飽和ポリエステルパテ
研磨紙 P220～240

──(注) 1. 錆止め塗料塗りの種別は、塗料その他の欄による。
2. JASS 18 M－110 は、日本建築学会材料規格である。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

185

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

５節 クリヤラッカー塗り (ＣＬ)
7.5.1 一般事項
この節は、木部で既存塗膜がクリヤラッカー塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
7 5.2 クリヤラッカー塗り
クリヤラッカー塗りは、表 7.5.1 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表 7.5.1 クリヤラッカー塗り
種
工

別

塗

料

そ

の

他

塗付け量
(㎏/㎡)

程
Ａ種

下地調整

Ｂ種

規格番号

規 格 名 称種 類

○ (注)1.

7.2.2 による。

─

着色目止め剤

─

1

目

止

め

○

─

2

下

塗

り

○

○

JIS K 5533

ラッカー系シーラー

ウッドシーラー

0.10

3

中

塗

り

○

─

JIS K 5533

ラッカー系シーラー

サンジングシー
ラー

0.10

4

研磨紙ずり

○

○

5

上 塗 り
( １ 回 目 )

○

○

6

研磨紙ずり

○

─

7

上 塗 り
( ２ 回 目 )○

─JIS K 5531

ニトロセルロースラッカー

木材用
クリヤラッカー

0.10

8

仕上げ塗り

○

○

JIS K 5531

ニトロセルロースラッカー

木材用
クリヤラッカー

0.09

研磨紙 P220～240
JIS K 5531

─

ニトロセルロースラッカー

木材用
クリヤラッカー

研磨紙 Ｐ240～320

0.10
─
─

(注) 1. 下地調整の種別は、塗料その他の欄による。
2. 木地（生地）仕上げ（色なし仕上げ）の場合は、工程１を省略する。

６節 フタル酸樹脂エナメル塗り (ＦＥ)
7.6.1 一般事項
この節は、屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面で既存塗膜がフタル酸樹脂エナメルの塗替えに適用する。
7.6.2 木部フタル酸樹脂エナメル塗り
木部フタル酸樹脂エナメル塗りは、表 7.6.1 による。
表 7.6.1 木部フタル酸樹脂エナメル塗り
塗
工

料

そ

の

他

程
規格番号

下地調整

規格名称

種 類

表 7.2.1 によるＲＣ種

塗付け量
(㎏/㎡)
─

1

下 塗 り

JIS K 5572

フタル酸樹脂エナメル

１種

0.12

2

上 塗 り

JIS K 5572

フタル酸樹脂エナメル

１種

0.09

国土交通省大臣官房官庁営繕部

186

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

7.6.3 鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面フタル酸樹脂エナメル塗り
鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面フタル酸樹脂エナメル塗りは、表 7.6.2 による。
表 7.6.2 鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面フタル酸樹脂エナメル塗り
塗
工

料

そ

の

他

程
規格番号

下地調整

規格名称

種 類

表 7.2.2 及び表 7.2.3 によるＲＣ種

塗付け量
(㎏/㎡)
─

1

下 塗 り

JIS K 5572

フタル酸樹脂エナメル

１種

0.08

2

上 塗 り

JIS K 5572

フタル酸樹脂エナメル

１種

0.07

７節 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り (ＮＡＤ)
7.7.1 一般事項
この節は屋内のコンクリート面、モルタル面等のアクリル樹脂系非水分散形塗料の塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
7.7.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは、表 7.7.1 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表 7.7.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り
工

種

程

Ａ種

Ｂ種
○ (注)1

下地調整
1

下

り

○

○

2

研 磨 紙ず り

○

─

3

中

塗

り

○

─

4

上

塗

り

○

○

(注) 1.
2.
3.
4.

塗

別

塗
規格番号

料

そ

の

他

塗付け量
(㎏/㎡)

規格名称

素地の乾燥を十分に行い、汚れ及び付着物を除去する。 (注)2 (注)3 (注)4
JIS K 5670

─アクリル樹脂系非水分散形塗料

0.10

研磨紙Ｐ220～240

─JIS K 5670

アクリル樹脂系非水分散形塗料

0.10

JIS K 5670

アクリル樹脂系非水分散形塗料

0.10

下地調整の種別は、塗料その他の欄による。
モルタル面の下地調整は、表 7.2.4 によるＲＢ種とする。
コンクリート面の下地調整は、表 7.2.5 によるＲＢ種とする。
押出成形セメント板面の下地調整は、表 7.2.6 によるＲＢ種とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

187

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

８節 耐候性塗料塗り (ＤＰ)7.8.1 一般事項
この節は、屋外の鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料の塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
7.8.2 鉄鋼面耐候性塗料塗り(1) 鉄鋼面耐候性塗料塗りは、表 7.8.1 により、種別は特記による。ただし、上塗り塗料の等級は特記による。
なお、鉄骨等の製作工場で溶接した箇所の下塗りは、(2)(ｲ)による。
表 7.8.1 鉄鋼面耐候性塗料塗り
種工

下 地 調 整

1

2

別

塗

料

そ

の

他

程
Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

○

─

─

表 7.2.2 によるＲＡ種

─

○

─

表 7.2.2 によるＲＢ種

─

─

○

表 7.2.2 によるＲＣ種

○

─

─

下 塗 り
(１回目)

規格番号

規格名称

種

類

─

JIS K 5552

ジンクリッチプラ
イマー
変性エポキシ樹脂
プライマー（変性エ
ポキシ樹脂プライ
マーおよび弱溶剤
系変性エポキシ樹
脂プライマー）

─

Ａ種

２種

0.14

─

○

○

JASS 18
M－109

○

─

─

JIS K 5551

構造物用さび止め
ペイント
変性エポキシ樹脂
プライマー（変性エ
ポキシ樹脂プライ
マーおよび弱溶剤
系変性エポキシ樹
脂プライマー）―

構造物用さび止め
ペイント

Ａ種

下 塗 り
(２回目)
─

○

─

JASS 18
M－109

JIS K 5551

塗付け量
(㎏/㎡)

0.14

3

下 塗 り
(３回目)

○

─

─

4

研磨紙ずり

○

○

○

5

中

塗

り

○

○

○

JIS K 5659

鋼構造物用
耐候性塗料

Ａ種

中塗塗料

0.14

6

上

塗

り

○

○

○

JIS K 5659

鋼構造物用
耐候性塗料

Ａ種

上塗塗料

0.10

研磨紙 P120～220

0.14
─(注) 1. 下地調整の種別は、塗料その他の欄による。
2. 新規に塗装を行う場合の種別は、Ａ種とする。
なお、工程６まで鉄骨等の製作工場で行う場合は、工程４は省略する。
3. JASS 18 M－109 は、日本建築学会材料規格である。

(2) 新規鉄骨等鉄鋼面の下塗りは、次による。
(ｱ) 下塗りは、鉄骨等の製作工場において組立後に行う。ただし、組立後、塗装困難となる部
分は、組立前に下塗りを行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

188

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、ディスクサンダー又は研磨紙 P120 程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し、構造物用さび止めペイント (Ａ種) を３回塗る。
(ｳ) 現場組立後、現場溶接部及び組立中の下塗り損傷部分は、ディスクサンダー又は研磨紙
P120 程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し、JASS18 M－109 に基づく塗料 (表 7.3.2のＢ種) を３回塗る。
7.8.3 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗り(1) 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗りは、表 7.8.2 により、種別は特記による。ただし、上塗り塗料の等級は特記による。
(2) 鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の下塗りは、次による。
(ｱ) 見え掛り部分は、組立後、溶接箇所等を修正し、ワイヤーブラシ、研磨布等で汚れや付着物を十分に除去し、下塗りを行う。また、押縁部分は、組立前の部材のうちに下塗りを行う。
(ｲ) 工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、損傷部分は、ワイヤーブラシ、研磨紙等で錆等を除去する。
なお、ディスクサンダー等の強力な電動工具は使用しない。
(ｳ) 下地調整の後、表 7.3.2 のＢ種 を１回塗る。
表 7.8.2 亜鉛めっき鋼面耐候性塗料塗り
種
工

下

別

塗

料

そ

の

他

程

地

調

塗

整

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

規格番号

○

─

─

表 7.2.3 によるＲＡ種

─

○

─

表 7.2.3 によるＲＢ種

─

─

○

表 7.2.3 によるＲＣ種

JASS 18
M－109

規格名称

種

変 性 エポ キシ 樹 脂
プライマー（変性エポ キ シ樹 脂プ ラ イ
マ ー およ び弱 溶 剤
系 変 性エ ポキ シ 樹
脂プライマー）

類

塗付け量
(㎏/㎡)

─

1

下

り

○

○

○

―

2

研磨紙ずり

○

○

○

3

中

塗

り

○

○

○

JIS K 5659

鋼構造物用
耐候性塗料

Ａ種

中塗塗料

0.14

4

上

塗

り

○

○

○

JIS K 5659

鋼構造物用
耐候性塗料

Ａ種

上塗塗料

0.10

研磨紙 P120～220

0.14

─

(注) 1. 新規に塗装を行う場合は、Ａ種とする。
なお、工程４まで鉄骨等の製作工場で行う場合は、工程２は省略する。
2. 新規鋼製建具等の下塗りの工法は、(2)による。
3. JASS 18 M－109 は、日本建築学会材料規格である。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

189

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

7.8.4 コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り
コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗りは、表 7.8.3 により、種別は特記による。
表 7.8.3 コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り
種
工

別

塗

料

そ

の

他

程
A-1 種 A-2 種 B-1 種 B-2 種 C-1 種 C-2 種 規格番号

規 格 名 称

等

級

○

─

○

─

○

─

表 7.2.6 によるＲＢ種

─

○

─

○

─

○

表 7.2.6 によるＲＣ種─JASS 18M－201

反応形合成樹脂
シーラーおよび弱溶剤系反応形
合成樹脂シーラー─

0.08

JASS 18
M－405

常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り（常温乾燥形
ふっ素樹脂塗料
用中塗りおよび弱溶剤系常温乾燥形ふっ素樹脂
塗料用中塗り）

─

0.14

JASS 18
M－404

アクリルシリコ
ン樹脂塗料用中塗り（アクリルシ
リコン樹脂塗料
用中塗りおよび弱溶剤系アクリルシリコン樹脂
塗料用中塗り）

─

0.14

JASS 18M－403

２液形ポリウレタン
エナメル用中塗り（2液形ポリウレタンエ
ナメル用中塗りおよび弱溶剤系２液形ポリウレタンエナメル
用中塗り）

─

0.14

下地調整

1

─

下 塗 り ○

○

2

3

中 塗 り

上 塗 り

塗付け量
(㎏/㎡)

─

─

○

─

○

─

○

─

─

○

○

─

─

─

─

─

─

─

─

○

○

○

○

―

―

―

―

―

─

○

○

─

─

―

―

―

―

○

○

１級（主要原
料 ふっ素樹脂）JIS K 5658

建築用耐候性上
塗塗料

２級（主要原
料 シリコーン樹脂)

0.10

３級（主要原料 ポリウレタン樹脂)(注)1. 新規に塗装を行う場合は、A-1 種、B-1 種、又は C-1 種とし、下地調整は、表 7.2.6 による RA 種とする。
2. JASS 18 M－201、M－403、M－404 及び M－405 は、日本建築学会材料規格である。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

190

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

９節 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り (ＥＰ－Ｇ)
7.9.1 一般事項
この節は、コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面
等並びに屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面で既存塗膜がつや有合成樹脂エマルションペイ
ントの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
7.9.2 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等つや
有合成樹脂エマルションペイント塗り(1) コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等つや有
合成樹脂エマルションペイント塗りは、表 7.9.1 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
なお、天井面等の見上げ部分は、工程３を省略する。
(2) 塗替えの場合のしみ止めは、特記による。特記がなければ、種別がＢ種又はＣ種の場合は、工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする。
なお、しみ止めシーラーは、塗料の製造所の指定するものとする。
表 7.9.1 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等
つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
種
工

別

塗

料

そ

の

他

程
Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

規格番号

規格名称等

○

○

─

7.2.5、7.2.6 又は 7.2.7 による。(注) 3.

─

─

○

表 7.2.4、表 7.2.5 又は表 7.2.7 によるＲＣ種

下 地 調 整
塗

塗付け量
(㎏/㎡)

─

1

下

り

○

○

○

JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー

0.07

2

中 塗 り
(１回目)

○

○

○

JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント

0.10

3

研磨紙ずり

○

―

─

研磨紙 P220～240

─

4

中 塗 り
(２回目)

○

─

─

JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント

0.10

5

上

○

○

○

JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント

0.10

塗

り

(注) 1. 新規に塗る場合は、Ａ種又はＢ種とする。
2. 押出成形セメント板面の下地調整は、表 7.2.6 によるＲＢ種又はＲＣ種とする。
3. コンクリート面の下地調整は、表 7.2.5 による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

191

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

7.9.3 木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、
表 7.9.2 により、種別は特記による。
特記がなければ、新規に塗る場合はＡ種 (多孔質広葉樹の場合を除く。) 、塗替えの場合はＢ種とする。
表 7.9.2 木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
種
工

別

塗

料

そ

の

他

程
Ａ種

下 地 調 整
塗

Ｂ種

Ｃ種

規格番号

規格名称等

種 類

○

─

7.2.2 による。

─○

表 7.2.1 によるＲＣ種

塗付け量
(㎏/㎡)

○

─
合成樹脂エマルションシーラ
ー
合成樹脂エマルションパテ

1

下

り

○

○

○

JIS K 5663

─

0.07

2

パテかい

○

─

─

JIS K 5669

耐水形

─

3

研磨紙ずり

○

○

─

4

中

塗

り

○

─

─

JIS K 5660

つや有合成樹脂エマルション
ペイント

─

0.10

5

上

塗

り

○

○

○

JIS K 5660

つや有合成樹脂エマルション
ペイント

─

0.10

研磨紙 P120～220

─(注) 1. 下塗りは、塗料を素地によくなじませるように塗る。木口部分は、特に丁寧に行う。
2. 下塗りに用いる合成樹脂エマルションシーラーは、上塗塗料の製造所の指定する水系塗料とする。

7.9.4 鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表 7.9.3 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表 7.9.3 鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
種
工

別

塗

料

そ

の

他

塗付け量
(㎏/㎡)

程
Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

下 地 調 整─

─○

表 7.2.2 によるＲＣ種

─錆止め塗料塗り○○─

表 7.3.3 による。

─

1

中 塗 り
(１回目)

○

○

○

つや有合成樹脂エマルションペ
イント

0.10

2

研磨紙ずり

○

─

─

研磨紙 P220～240

─

3

中 塗 り
(２回目)

○

─

─

JIS K 5660

つや有合成樹脂エマルションペ
イント

0.10

4

上

○

○

○

JIS K 5660

つや有合成樹脂エマルションペ
イント

0.10

塗

り

規格番号

規格名称

JIS K 5660

(注) 新規に塗る場合は、Ａ種又はＢ種とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

192

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

7.9.5 亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表 7.9.4 により、種別は
特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表 7.9.4 亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
種
工

別

塗

料

そ

の

他

程
Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

下 地 調 整─

─○

表 7.2.3 によるＲＣ種

─錆止め塗料塗り○○─

表 7.3.4 による。

─

1

中 塗 り
(１回目)

○

○

○

2

研磨紙ずり

○

─

─

3

中 塗 り
(２回目)

○

─

─

JIS K 5660

つや有合成樹脂エマルションペイント

0.10

4

上

○

○

○

JIS K 5660

つや有合成樹脂エマルションペイント

0.10

塗

り

規格番号

JIS K 5660

規格名称

塗付け量
(㎏/㎡)

つや有合成樹脂エマルションペイント
研磨紙 P220～240

0.10─(注) 新規に塗る場合は、Ａ種又はＢ種とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

193公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

10 節 合成樹脂エマルションペイント塗り (ＥＰ)7.10.1 一般事項
この節は、コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面
等で既存塗膜が合成樹脂エマルションペイントの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
7.10.2 合成樹脂エマルションペイント塗り(1) 合成樹脂エマルションペイント塗りは、表 7.10.1 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
なお、天井面等の見上げ部分は、工程３を省略する。
(2) 塗替えの場合のしみ止めは、7.9.2(2)による。
表 7.10.1 合成樹脂エマルションペイント塗り
種
工

別

塗

料

そ

の

他

程
Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

規格番号

規格名称等

種類

○

○

─

7.2.5、7.2.6 又は 7.2.7 による。注) 3.

─

─

○

表 7.2.4、表 7.2.5 又は表 7.2.7 によるＲＣ種

下 地 調 整
塗

塗付け量
(㎏/㎡)

─

1

下

り

○

○

○

JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー

─

0.07

2

中 塗 り
(１回目)

○

○

○

JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント

１種

0.10

3

研磨紙ずり

○

─

─

4

中 塗 り
(２回目)

○

─

─

JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント

１種

0.10

5

上

○

○

○

JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント

１種

0.10

塗

り

研磨紙 P220～240

─(注) 1. 新規に塗る場合は、Ａ種又はＢ種とする。
2. 押出成形セメント板面の下地調整は、表 7.2.6 によるＲＢ種又はＲＣ種とする。
3. コンクリート面の下地調整は、表 7.2.5 による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

194

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

11 節 合成樹脂エマルション模様塗料塗り (ＥＰ－Ｔ)
7.11.1 一般事項
この節は、屋内のコンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等で既存塗膜が合成樹脂エマルション模様塗料の塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
7.11.2 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等合成樹脂エマルショ
ン模様塗料塗り(1) コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等合成樹脂エマルション模様塗料塗りは、表 7.11.1 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
(2) 下地調整がＲＢ種の場合は、種別は、表 7.11.1 のＡ種とし、工程１及び工程２は、既存塗膜除去部分のみに行い、既存部分との模様合わせを行う。
表 7.11.1 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等
合成樹脂エマルション模様塗料塗り
種

工 程

Ａ種

別

Ｂ種
○

下 地 調 整

塗
Ｃ種

規格番号

料

そ

の

他

規格名称等

種類

─

7.2.5、7.2.6 又は 7.2.7 による。

表 7.2.4、表 7.2.5 又は表 7.2.7 によるＲＣ種

─

─

○

塗付け量
(㎏/㎡)

(注) 3.

─

1

下

塗

り

○

○

○

JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー

─

0.07

2

中

塗

り

○

○

─

JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント

１種

0.10

3

上

塗

り

○

○

─

JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料

２種

0.60

4

仕上げ塗り

○

─

○

JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント

１種

0.14

(注) 1. 新規に塗る場合は、Ａ種又はＢ種とする。
2. 押出成形セメント板面の下地調整は、表 7.2.6 によるＲＢ種又はＲＣ種とする。
3. コンクリート面の下地調整は、表 7.2.5 による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

195

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

12 節 ウレタン樹脂ワニス塗り (ＵＣ)7.12.1 一般事項
この節は、木部で既存塗膜がウレタン樹脂ワニス塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
7.12.2 ウレタン樹脂ワニス塗り
ウレタン樹脂ワニス塗りは、表 7.12.1 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表 7.12.1 ウレタン樹脂ワニス塗り
工

種 別

程

Ａ種

下 地 調 整

1

2

3

4

5

下

塗

塗

り

り

研磨紙ずり

上

塗

Ｂ種

規格番号

り

○

○

○

○

○

○

の

他

塗付け量 (㎏/㎡)
2 液形

7.2.2 による。

─

─JASS 18M－301

1 液形油変性ポリウレタンワニス

0.05

─

JASS 18M－502

2 液形ポリウレタンワニス

─

0.06

研磨紙 P240～320──JASS 18M－301

1 液形油変性ポリウレタンワニス

0.05

─

JASS 18M－502

2 液形ポリウレタンワニス

─

0.06

研磨紙 P240～320――

JASS 18M－301

1 液形油変性ポリウレタンワニス

0.05

─

JASS 18M－502

2 液形ポリウレタンワニス

─

0.06

―

○

そ

1 液形

○

─

料

規格名称

○

研磨紙ずり

中

塗

(注) JASS 18 M－301 及び M－502 は、日本建築学会材料規格である。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

196

公共建築工事改修標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

13 節 オイルステイン塗り (ＯＳ)7.13.1 一般事項
この節は、木部で既存塗模がオイルステイン塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
7.13.2 オイルステイン塗り
オイルステイン塗りは、表 7.13.1 により、塗料は特記による。
表 7.13.1 オイルステイン塗り
工

程塗

下 地 調 整

料

そ

の

塗付け量
(㎏/㎡)

他

表 7.2.1 のＲＢ種

─

1

１回目塗り

オイルステイン

0.03

2

ふき取り

全面白木綿布片でふき取る。

─

3

２回目塗り

オイルステイン

0.03

4

ふき取り

全面白木綿布片でふき取る。

─

14 節 木材保護塗料塗り (ＷＰ)
7.14.1 一般事項
この節は、屋外の木部の木材保護塗料塗りに適用する。
7.14.2 木材保護塗料塗り
木材保護塗料塗りは、表 7.14.1 により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表 7.14.1 木材保護塗料塗り
工

種 別

程

Ａ種

下 地 調 整

塗

Ｂ種
○

規格番号

(注)1

料

そ

の

他

塗付け量
(㎏/㎡)

規格名称
7.2.2 による。

─

1

下

り

○

○

JASS 18M-307

木材保護塗料

0.10(0.06) (注)3

2

上 塗 り
(１回目)

○

○

JASS 18M-307

木材保護塗料

0.06(0.06) (注)3

3

上 塗 り
(２回目)

○

─

JASS 18M-307

木材保護塗料

0.06(0.04) (注)3

塗(注) 1. 下地調整の種別は、塗料その他の欄による。
2. JASS 18 M-307 は、日本建築学会規格である。
3. 塗装対象が新設木材の場合は、塗付け量を ( ) 内とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

197

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

８章 耐震改修工事
１節 共通事項
8.1.1 一般事項
この章は、鉄筋コンクリート造骨組、鉄骨鉄筋コンクリート造骨組及び鉄骨造骨組の耐震改修
工事の鉄筋工事、あと施工アンカー工事、コンクリート工事、鉄骨工事、グラウト工事、連続繊
維補強工事、スリット新設工事、免震改修工事、制振改修工事、土工事及び地業工事に適用する。
また、１章[各章共通事項]と併せて適用する。
8.1.2 基本要求品質(1) 鉄筋工事(ｱ) 鉄筋工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) 組み立てられた鉄筋は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に保持されていること。
また、鉄筋の表面は、所要の状態であること。
(ｳ) 鉄筋の継手及び定着部は、作用する力を伝達できるものであること。
(2) あと施工アンカー工事(ｱ) あと施工アンカー工事に用いる材料は、所定の寸法及び形状を有し、所要の性能を満足するものであること。
(ｲ) 打設されたあと施工アンカーは、所定の位置に保持されていること。
(ｳ) 打設されたあと施工アンカーは、作用する力を伝達できるものであること。
(3) コンクリート工事(ｱ) コンクリート工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) 打ち込まれたコンクリートは、所定の形状、寸法及び位置並びに密実な表面状態を有すること。
(ｳ) コンクリートは、所定の強度を有し、構造耐力、耐久性、耐火性等に有害な欠陥がないこと。
(4) 鉄骨工事(ｱ) 鉄骨工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) 鉄骨は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に架構されていること。
(ｳ) 鉄骨は、構造耐力、耐久性、耐火性等に対する有害な欠陥がなく、接合部及び定着部は、作用する力を伝達できるものであること。
(5) グラウト工事(ｱ) グラウト工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) 打ち込まれたグラウト材は、所定の形状及び寸法を有し、隙間なく充填されていること。
(ｳ) 打ち込まれたグラウト材は、所定の強度を有し、作用する力を伝達できるものであること。
(6) 連続繊維補強工事(ｱ) 連続繊維補強工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) 連続繊維補強材は、所定の形状及び寸法を有し、構造体に均一に密着していること。
(ｳ) 連続繊維補強材は、所定の強度を有すること。
(7) スリット新設工事(ｱ) スリットは、所定の形状及び寸法を有すること。
(ｲ) スリットに充填される耐火材、遮音材等は所定の形状及び寸法を有し、所要の品質を満足するものであること。
(8) 免震改修工事及び制振改修工事(ｱ) 免震改修工事及び制振改修工事に用いる材料は、所定のものであること。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

198

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 免震材料及び減衰材は、所定の性能、形状及び寸法を有すること。
(ｳ) 免震材料及び減衰材は、所定の位置に設置されていること。
(9) 土工事及び地業工事(ｱ) 土工事及び地業工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) 根切りは、所定の形状及び寸法を有すること。また、根切り底は、上部の構造体に対して有害な影響を与えないように、平たんで整ったものであること。
(ｳ) 埋戻し及び盛土は、所要の状態に締め固められ、所要の仕上り状態であること。
(ｴ) 地業の位置、形状及び寸法は、上部の構造体に対して有害な影響を与えないものであること。
(ｵ) 杭地業は、所定の支持力を有するものであること。
8.1.3 コンクリートの種類(1) コンクリートの類別は、表 8.1.1 により、適用は特記による。特記がなければ、Ⅰ類とする。
なお、建築基準法第 37 条第二号の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたコンクリートは、特記による。
表 8.1.1 コンクリートの類別
類

別

製

造

区

分

Ⅰ

類

JIS Q 1001 (適合性評価－日本工業規格への適合性の認証－一般認証指針) 及び JIS
Q 1011 (適合性評価－日本工業規格への適合性の認証－分野別認証指針 (レディー
ミクストコンクリート) ) に基づき、JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート)への適合を認証されたコンクリート

Ⅱ類

上記以外の JIS A 5308 に適合したコンクリート(2) コンクリートの気乾単位容積質量による種類は、普通コンクリート又は軽量コンクリートとし、適用は特記による。
8.1.4 コンクリートの品質(1) コンクリートの強度(ｱ) コンクリートの設計基準強度（Fc）の値は、普通コンクリートにおいては 36N/mm2 以下、
軽量コンクリートにおいては 27N/mm2 以下とし、特記による。
(ｲ) 構造体とするために打ち込まれるコンクリートの強度は、材齢 28 日において調合管理強度以上とする。
(ｳ) 構造体コンクリート強度は、設計基準強度(Fc)以上とし、工事現場で採取し、養生された供試体の圧縮強度を基に推定する。
なお、構造体コンクリートとは、構造体とするために打ち込まれ、硬化したコンクリート
をいう。
（以下この章において同じ。
）(ｴ) (ｲ)及び(ｳ)で規定するコンクリート強度の判定は、８節による。
(2) ワーカビリティー及びスランプ(ｱ) コンクリートのワーカビリティーは、打込み場所、打込み方法及び締固め方法に応じて、型枠内並びに鉄筋及び鉄骨周囲に密実に打ち込むことができ、かつ、ブリーディング及び材料分離が少ないものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

199

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) コンクリートの荷卸し地点におけるスランプは、特記による。特記がなければ、表 8.1.2
による。
表 8.1.2 スランプ
打込み箇所

基礎、基礎梁、土間スラブ

柱、梁、スラブ、壁スランプ(cm)

15、18

18

(3) 構造体コンクリートの仕上り(ｱ) 部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法は、次による。
(a) 位置及び断面寸法の許容差は、表 8.1.3 を標準として、仕上げの種類、納まり等を考慮して定める。
表 8.1.3 部材の位置及び断面寸法の標準値
項
位

置

目

許容差(mm)

設計図書に示された位置に対する各部材の位置±20

柱、梁、壁の断面寸法及びスラブの厚さ

0＋20基礎及び基礎梁の断面寸法

0
＋50

断面寸法

(b) 測定方法は、部材等に応じて適切な方法を定める。
(ｲ) コンクリート表面の仕上り状態(a) コンクリートの打放し仕上げは、次による。
① 合板せき板を用いる場合のコンクリートの打放し仕上げは、表 8.1.4 により、種別は特記による
表 8.1.4 打放し仕上げの種別
種別

表面の仕上り程度

せき板の程度Ａ種

目違い、不陸等の極めて少ない良好な面とする。

8.2.7(2)(ｱ)のせき板でほとんど損傷のないものとする。

Ｂ種

目違い、不陸等の少ない良好な面とし、グライン
ダー掛け等により平滑に調整されたものとする。

8.2.7(2)(ｲ)のせき板でほとんど損傷のないものとする。

Ｃ種

打放しのままで、目違い払いを行ったものとする。

8.2.7(2)(ｲ)のせき板で使用上差し支えない程度のものとする。

② ①以外のせき板に接するコンクリートの表面は、型枠締付け金物の穴、砂じま、へこみ等をポリマーセメントペースト等で補修し、コンクリートの突起部を取り除く。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

200

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(b) コンクリートの仕上りの平たんさは、表 8.1.5 により、各章の定めがある場合を除き、仕上げに応じ、種別は特記による。
表 8.1.5 コンクリートの仕上りの平たんさの種別
種別

コンクリートの内外装仕上げ平たんさ

ａ種

コンクリートが見え掛りとなる場合又は仕上げ厚さが極めて薄い場
合その他非常に良好な平たんさ及び良好な表面状態が必要な場合

3ｍにつき７mm 以下ｂ種

仕上げ厚さが７mm 未満の場合その他良好な平たんさが必要な場合

3ｍにつき10mm 以下

ｃ種

仕上げ厚さが７mm 以上の場合又は下地の影響を受けにくい仕上げ
の場合

1ｍにつき
10mm 以下

8.1.5 鉄骨製作工場(1) 鉄骨製作工場の加工能力等は、特記による。
(2) 施工管理技術者を配置する場合は、施工管理技術者が常駐する鉄骨製作工場を選定する。
(3) 選定した鉄骨製作工場の加工能力等を証明する資料を監督職員に提出し、承諾を受ける。
(4) 選定した鉄骨製作工場の品質管理が適切に行われたことを示す記録を監督職員に提出する。
8.1.6 鉄骨製作工場における施工管理技術者(1) 鉄骨製作工場における施工管理技術者の配置は、特記による。
(2) 鉄骨製作工場における施工管理技術者は、鉄骨造建築物の設計、施工等に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。また、当該工事の鉄骨製作に携わるとともに、品質の向上に努める。
(3) (1)及び(2)以外は、1.3.2［施工管理技術者］による。
8.1.7 有害物質を含む材料の処理
改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合、監督職員と協議する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

201

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

２節 材料
8.2.1 鉄筋
鉄筋は表 8.2.1 により、鉄筋の種類等は、特記による。
表 8.2.1 鉄筋の種類等
規格番号

規格名称等

JIS G 3112

鉄筋コンクリート用棒鋼

─

種類の記号
SR235、SR295、SD295A、SD295B、SD345、
SD390

建築基準法第 37 条の規定に基づき認定を受けたせん断補強筋

─8.2.2 溶接金網
溶接金網は JIS G 3551（溶接金網及び鉄筋格子）による。鉄線の形状、網目寸法及び鉄線の径
は、特記による。
8.2.3 鉄筋の材料試験
鉄筋の品質を試験により証明する場合の試験の方法等は、適用するＪＩＳ又は建築基準法に基づき定められた方法により、それぞれ指定された材料に相応したものとする。
8.2.4 あと施工アンカー(1) あと施工アンカーは、金属系アンカー及び接着系アンカーとし、適用は特記による。
(2) 金属系アンカーの仕様は、次による。
(ｱ) 引張耐力及びせん断耐力は、特記による。
(ｲ) アンカー本体の径及び埋込み長さは、特記による。
(ｳ) アンカー本体のねじの公差域クラスは、JIS B 0209-1（一般用メートルねじ－公差－第１
部：原則及び基礎データ）の「12.推奨する公差域クラス」により、おねじの場合は、８g 以
上、めねじの場合は、７H 以上とする。
(ｴ) アンカー本体のねじの有効長さは、ねじの呼び径の 1.2 倍以上とする。
(ｵ) アンカー本体の表面処理は、JIS H 8610（電気亜鉛めっき）による２級以上とする。
(ｶ) アンカーのセット方式は、特記による。特記がなければ、本体打込み式改良型とする。
(ｷ) 接合筋の種類、径及び長さは、特記による。
(ｸ) (ｱ)から(ｷ)まで以外は、アンカー製作所の仕様による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

202

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) 接着系アンカーの仕様は、次による。
(ｱ) 引張耐力及びせん断耐力は、特記による。
(ｲ) アンカーの種類は、特記による。特記がなければ、カプセル方式の回転・打撃式とする。
(ｳ) アンカーの接着剤の品質は、表 8.2.2 による。
表 8.2.2 接着剤の品質

圧縮強さ

有機系

無機系

2

2

29.4N/mm 以上

注1

2

─

注2

98.0N/mm 以上

引張強さ

19.6N/mm 以上
2

曲げ強さ

試験方法

2

29.4N/mm 以上

4.9N/mm 以上

注3

圧縮弾性係数

9.8×102N/mm2 以上─

注4耐アルカリ性

質量変化率 10％以内

─

注5

注 1：JIS K 6911 (熱硬化性プラスチック一般試験方法)
JIS K 7181 (プラスチック－圧縮特性の求め方)
JIS A 1108 (コンクリートの圧縮強度試験方法)
JIS R 5201 (セメントの物理試験方法)
注 2：JIS K 6911 (熱硬化性プラスチック一般試験方法)
JIS K 7161-1 (プラスチック－引張特性の求め方第１部：通則)
注 3：JIS K 6911 (熱硬化性プラスチック一般試験方法)
JIS K 7171 (プラスチック－曲げ特性の求め方)
JIS A 1106 (コンクリートの曲げ強度試験方法)
JIS R 5201 (セメントの物理試験方法)
注 4：JIS K 7181 (プラスチック－圧縮特性の求め方)
注 5：JIS K 6919 (繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂) に規定する試験で、10％水酸化ナトリウム水溶液、100℃、100 時間とする。

(ｴ) アンカー筋の径及び埋込み長さは、特記による。
(ｵ) アンカー筋の種類は、特記による。
(ｶ) アンカー筋の新設壁内への定着の長さは、特記による。
(ｷ) (ｱ)から(ｶ)まで以外は、アンカー製作所の仕様による。
(4) あと施工アンカーの性能確認試験の適用は、特記による。
8.2.5 コンクリートの材料及び調合(1) セメント(ｱ) セメントは表 8.2.3 により、種類は特記による。特記がなければ、普通ポルトランドセメ
ント、高炉セメントＡ種、シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種とする。
表 8.2.3 セメント
規

規格番号

格

名

JIS R 5210

ポルトランドセメント

JIS R 5211

高炉セメントJIS R 5212

シリカセメント

JIS R 5213

フライアッシュセメント

JIS R 5214

エコセメント(注)(注) エコセメントの種類は、普通エコセメントとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

203

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 高炉セメントＢ種及びフライアッシュセメントＢ種の適用箇所は、特記による。
(ｳ) 普通エコセメントを適用する場合は、8.1.2(3)、8.1.3、8.1.4、8.2.5、8.2.6、8.2.7、５
節から８節まで及び 10 節から 11 節までによる。
(2) 骨材(ｱ) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）附属書Ａ（規定）［レディーミクストコンクリート用骨材］の規定によるほか、次による。
(a) フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材及び電気炉酸化スラグ骨材の使用は、特記による。
また、普通エコセメントを使用するコンクリートに再生骨材Ｈを使用する場合は、特記による。
(b) 砂利及び砂は、監督職員の承諾を受けて、次によることができる。
① 絶乾密度は、2.4g/cm3 以上② 吸水率は、4.0％以下(ｲ) JIS A 5308 附属書Ａに規定する、砕石、砕砂、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材、電気炉酸化スラグ骨材、再生骨材Ｈ、砂利及び砂のアルカリシリカ反応性による区分は、特記による。特記がなければ、Ａとする。
なお、アルカリシリカ反応性による区分がＢの骨材を使用する場合は、次のいずれかによりアルカリシリカ反応抑制対策を行う。
(a) 砕石、砕砂、電気炉酸化スラグ骨材、砂利及び砂の場合は、次のいずれかによる。
① 高炉セメントＢ種若しくはフライアッシュセメントＢ種を用いる普通コンクリート又は高炉スラグ微粉末若しくはフライアッシュを混和材として用いる普通コンクリートを使用する。ただし、高炉セメントＢ種の高炉スラグの混合比は 40％以上、フライアッシュセメントＢ種のフライアッシュの混合比は 15％以上とする。
なお、混合比は、セメント製造者のセメント試験成績表の値により確認する。
② 8.6.4(2)によりコンクリート中のアルカリ総量が 3.0 ㎏/㎥以下であることを、(5)(c)により確認する。
(b) フェロニッケルスラグ骨材の場合は、JIS A 5011-2 附属書Ｄ（規定）[アルカリシリカ
反応抑制対策の方法]による。
(c) 再生骨材Ｈの場合は、(a)①による。
(ｳ) 高炉スラグ粗骨材は、JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材）により、絶乾密度、吸水率及び単位容積質量による区分は、Ｎとする。
(ｴ) 電気炉酸化スラグ粗骨材は、JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材－第４部：電気炉
酸化スラグ骨材）により、絶乾密度による区分は、Ｎとする。
(ｵ) 粗骨材の最大寸法(a) 砕石、
高炉スラグ粗骨材、電気炉酸化スラグ粗骨材及び再生粗骨材Ｈは 20mm、砂利は 25mmとする。
(b) 基礎等で断面が大きく、鉄筋量が比較的少ない場合は、監督職員の承諾を受け、8.3.5の範囲で、砕石、高炉スラグ粗骨材及び再生粗骨材Ｈは 25mm、砂利は 40mm とすることが
できる。
(3) 水
水は、JIS A 5308 附属書Ｃ(規定)［レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水］による。
(4) 混和材料
混和材料の適用及び種類は、特記による。特記がなければ、種類は次による。
(a) 混和剤の種類は、JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）によるＡＥ剤、ＡＥ減水剤又国土交通省大臣官房官庁営繕部

204

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

は高性能ＡＥ減水剤とし、化学混和剤の塩化物イオン（CƖ－）量による区分は、Ⅰ種とする。
また、防錆剤を併用する場合は、JIS A 6205（鉄筋コンクリート用防せい剤）による防錆剤とする。
(b) 混和材の種類は、JIS A 6201（コンクリート用フライアッシュ）によるフライアッシュのⅠ種、Ⅱ種、若しくはⅣ種、JIS A 6206（コンクリート用高炉スラグ微粉末）による高炉ス
ラグ微粉末、JIS A 6207（コンクリート用シリカフューム）によるシリカフューム又は JIS A
6202（コンクリート用膨張材）による膨張材とする。
(5) コンクリートの調合
コンクリートの計画調合は、所要のワーカビリティー並びに所定の強度及び耐久性が得られ、かつ、8.1.4 に示すその他の品質を満足するように定める。
(a) 調合管理強度及び調合強度① 調合管理強度は、設計基準強度（Fc）に、②の構造体強度補正値（S）を加えた値かつ９節及び 10 節の関係する規定を満たすものとする。
② 構造体強度補正値（S）は、特記による。特記がなければ表 8.2.4 により、セメントの種
類及びコンクリートの打込みから材齢 28 日までの期間の予想平均気温に応じて定める。
表 8.2.4 構造体強度補正値 (S)セメントの種類

コンクリートの打込みから材齢 28 日までの期間の予想平均気温θの範囲(℃)

普通ポルトランドセメント
高炉セメントＡ種
0≦θ＜8

8≦θ

早強ポルトランドセメント

0≦θ＜5

5≦θ

中庸熱ポルトランドセメント0≦θ＜1111≦θ

低熱ポルトランドセメント0≦θ＜1414≦θ

高炉セメントＢ種

0≦θ＜1313≦θ

フライアッシュセメントＢ種

0≦θ＜9

9≦θ

普通エコセメント

0≦θ＜6

6≦θ

6

3

シリカセメントＡ種
フライアッシュセメントＡ種

構造体強度補正値 (S) (N/mm2)③ 調合強度は、調合管理強度に、強度のばらつきを表す標準偏差に許容不良率に応じた正規偏差を乗じた値を加えたものとする。
(b) 調合条件① ＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤を用いるコンクリートの荷卸し地点における空気量は、4.5％とする。
② 水セメント比の最大値は、次による。
㋐ 普通ポルトランドセメント、
早強ポルトランドセメント、
中庸熱ポルトランドセメント、
高炉セメントＡ種、シリカセメントＡ種及びフライアッシュセメントＡ種の場合は 65％、低熱ポルトランドセメント、高炉セメントＢ種、シリカセメントＢ種及びフライアッシュセメントＢ種の場合は 60％、普通エコセメントの場合は 55％とする。
㋑ 再生骨材Ｈを使用する場合は 60％とする。
③ 単位水量の最大値は、185 ㎏/㎥とし、単位水量は、コンクリートの品質が得られる範囲

国土交通省大臣官房官庁営繕部

205

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

内で、可能な限り小さな値とする。
④ 単位セメント量の最小値は、270 ㎏/㎥とし、単位セメント量は、②の水セメント比及び③の単位水量から算出される値とする。
⑤ 細骨材率は、コンクリートの品質が得られる範囲内で、適切に定める。
⑥ 混和材料の使用は、次による。
㋐ ＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤の使用量は、所定のスランプ及び空気量が得られるように定める。
㋑ 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートで、圧送が困難な場合には、フライア
ッシュⅡ種又はⅣ種を混合することができる。ただし、この場合は、単位セメント量を減じてはならない。
㋒ 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートで、水セメント比の制限等により、強度上必要なセメント量を超えてセメントを使用する場合は、その超えた部分を、セメント
全量の 10％の範囲で、フライアッシュⅠ種又はⅡ種に置き換えることができる。
㋓ ㋐から㋒まで以外の混和材料の使用方法及び使用量は、特記による。特記がなければ、使用方法及び使用量のわかる資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。
⑦ コンクリートに含まれる塩化物量は、塩化物イオン（CƖ－）量で 0.30 ㎏/㎥以下とする。
⑧ コンクリートは、アルカリシリカ反応を生じるおそれのないものとする。
(c) 計画調合の決定① 計画調合は、試し練りによって定める。ただし、普通エコセメント又は再生骨材Ｈを使用するコンクリートを除くⅠ類のコンクリートの場合には、試し練りを省略することができる。
② 試し練りは、計画スランプ、計画空気量及び調合強度が得られることを確認する。
③ 供試体の養生は、8.8.3(1)(ｱ)による標準養生とする。
④ 調合強度の確認は、材齢 28 日の圧縮強度による。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
8.2.6 構造体用モルタルの材料及び調合(1) モルタルの圧縮強度及びフロー値は、特記による。
(2) モルタルの調合は、次による。
(ｱ) 溶接金網巻き工法等で、コンクリートの代替としてモルタルを使用する場合の材料は、
8.2.5 の(1)から(4)までに準ずる。
(ｲ) モルタルは、打込み箇所及び打込み方法に応じて密実な打上り状態が得られる範囲内で、可能な限り硬練りとする。
(ｳ) 調合は JIS R 5201（セメントの物理試験方法）のフロー試験によるモルタルのフロー値に応じ、表 8.2.5 を標準とする。
表 8.2.5 モルタルのフロー値と調合
フロー値 (mm)

セメント：細骨材比 (質量比)180 未満

1：3

180 以上 240 未満

1：2.5

240 以上

1：2

8.2.7 型枠の材料(1) せき板の材料は、特記による。特記がなければ、次による。
(ｱ) コンクリート打放し仕上げの場合は、
表 8.1.4 の表面の仕上り程度に見合ったものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

206

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) コンクリート打放し仕上げ以外の場合は、(2)(ｲ)又はその他の材料でコンクリートの所要の品質を確保できるものとする。
なお、(2)(ｲ)以外は監督職員の承諾を受ける。
(2) せき板の材料として合板を用いる場合は、(ｱ)又は(ｲ)とし、厚さは、特記による。特記がなければ、厚さは 12mm とする。
なお、合板に用いる樹種は、広葉樹、針葉樹又はこれらを複合したものとする。
(ｱ)「合板の日本農林規格」第５条「コンクリート型枠用合板の規格」による表面加工品(ｲ)「合板の日本農林規格」第５条「コンクリート型枠用合板の規格」によるＢ－Ｃ(3) スラブのせき板の材料として、床型枠用鋼製デッキプレートを用いる場合は、上面が平たんなものとし、製造所の仕様等の資料を監督職員に提出する。
(4) 型枠締付けの方法は、ボルト式とする。
(5) はく離剤を使用する場合は、コンクリート面に悪影響を及ぼさないものとする。
(6) 型枠は、支障のない限り、再使用することができる。
(7) 型枠に設けるスリーブ（配管用等）は、次による。
(ｱ) 貫通孔の径は、スリーブを取り外さない場合は、スリーブの内径寸法とする。
(ｲ) スリーブに用いる材料は表 8.2.6 により、材種、規格等は特記による。
なお、柱及び梁以外の箇所で、開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が 200mm 以下の部分は、紙チューブとすることができる。
表 8.2.6 スリーブの材料
材
鋼

種

規 格 等
管

硬質ポリ塩化ビニル管
溶融亜鉛めっき鋼板
つ ば 付 き 鋼 管

JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管) の白管
JIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管) のＶＵ
径 200mm 以下

厚 0.4mm 以上

径 200mm を超え 350mm 以下

厚 0.6mm 以上

JIS G 3452 の黒管に、厚さ 6mm 以上、つば幅 50mm 以上の鋼板を溶接したもの。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

207

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

8.2.8 鋼材
鋼材は表 8.2.7 により、種類、形状及び寸法は特記による。
表 8.2.7 鋼材の種類等
規格番号

規 格 名 称 等

種 類 の 記 号

JIS G 3101

一般構造用圧延鋼材

SS400、SS490、SS540

JIS G 3106

溶接構造用圧延鋼材

SM400A、SM400B、SM400C、SM490A、
SM490B、SM490C、SM490YA、
SM490YB、SM520B、SM520C

JIS G 3114

溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材

SMA400AW、SMA400AP、SMA400BW、
SMA400BP、SMA400CW、SMA400CP、
SMA490AW、SMA490AP、SMA490BW、
SMA490BP、SMA490CW、SMA490CP

JIS G 3136

建築構造用圧延鋼材

JIS G 3138

建築構造用圧延棒鋼

SNR400A、SNR400B、SNR490B

JIS G 3350

一般構造用軽量形鋼

SSC400JIS G 3353

一般構造用溶接軽量 H 形鋼

SWH400JIS G 3444

一般構造用炭素鋼鋼管

STK400、STK490

JIS G 3466

一般構造用角形鋼管

STKR400、STKR490

JIS G 3475

建築構造用炭素鋼鋼管

STKN400W、STKN400B、STKN490B

─

SN400A、SN400B、SN400C、SN490B、SN490C

上に掲げるもののほか、建築基準法に基づき指定又は認定を受けた構造用鋼材又は鋳鋼─

8.2.9 高力ボルト(1) 高力ボルトは次により、種類は特記による。
(ｱ) トルシア形高力ボルトは、（一社）日本鋼構造協会規格 JSS Ⅱ 09（構造用トルシア形高力
ボルト・六角ナット・平座金のセット）により、建築基準法に基づき、認定を受けたものとする。
(ｲ) JIS 形高力ボルトは、JIS B 1186 (摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット) により、セットの種類は２種 (F10T)とする。
(ｳ) 溶融亜鉛めっき高力ボルトは、建築基準法に基づき、認定を受けたものとし、セットの種類は１種(F8T)相当とする。
(2) 高力ボルトの寸法は、次による。
(ｱ) ねじの呼びは、特記による。
(ｲ) 高力ボルトの長さは首下寸法とし、次による。ただし、長さが５mm 単位とならない場合は、
２捨３入又は７捨８入とする。
(a) トルシア形高力ボルトは、締付け長さに表 8.2.8 の値を加えたものを標準長さとし、認定を受けたものの基準寸法のうち、最も近い寸法とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

208

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(b) JIS 形高力ボルト又は溶融亜鉛めっき高力ボルトは、締付け長さに表 8.2.8 の値を加えたものを標準長さとし、それぞれ JIS B 1186 の基準寸法又は認定を受けたものの基準寸法のうち、最も近い寸法とする。
表 8.2.8 締付け長さに加える長さ
ねじの呼び

トルシア形高力ボルトの場合(mm)

JIS 形高力ボルト又は溶融亜鉛めっき高力ボルトの場合
(mm)

M12

─

25

M16

25

30

M20

30

35

M22

35

40

M24

40

45

8.2.10 溶接材料
(1) 溶接棒等の種類は、表 8.2.9 により、母材の種類及び寸法並びに溶接条件に相応したものを選定する。
表 8.2.9 溶接棒等の種類
種

類

規格番号

規 格 名 称 等

被覆アーク溶接棒

JIS Z 3211
JIS Z 3214

軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒
耐候性鋼用被覆アーク溶接棒

ガスシールドアー
ク溶接用ワイヤJIS Z 3312
JIS Z 3313
JIS Z 3315
JIS Z 3320

軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ
軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ
耐候性鋼用のマグ溶接及びミグ溶接用ソリッドワイヤ
耐候性鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ

セルフシールドア
ーク溶接用ワイヤ

JIS Z 3313

軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ

サブマージアーク
溶接用材料

JIS Z 3183
JIS Z 3351
JIS Z 3352

炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶着金属の品質区分
炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ
サブマージアーク溶接及びエレクトロスラグ溶接用フラックス

エレクトロスラグ
溶接用材料

JIS Z 3353

軟鋼及び高張力鋼用のエレクトロスラグ溶接ワイヤ及びフラックス──

上に掲げるもののほか、建築基準法に基づき指定又は認定を受けた溶接
材料(2) ガスシールドアーク溶接に使用するシールドガスは、JIS Z 3253（溶接及び熱切断用シールドガス）により、使用するワイヤに相応したものとする。
(3) (1)及び(2)以外の溶接材料は、特記による。
8.2.11 スタッド
スタッドは、JIS B 1198（頭付きスタッド）により、種類等は、特記による。
8.2.12 柱底均しモルタル及びグラウト材(1) 柱底均しモルタルは、特記による。特記がなければ、無収縮モルタルとし、次による。
(ｱ) セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）による普通ポルトランドセメント又は
早強ポルトランドセメントとする。
(ｲ) 混和材は、セメント系膨張材（酸化カルシウム、カルシウム・サルフォ・アルミネート等）とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

209

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｳ) 砂、配合比等は、無収縮モルタルの製造所の仕様による。
(ｴ) 無収縮モルタルの品質及び試験方法は、表 8.2.10 による。
表 8.2.10 無収縮モルタルの品質及び試験方法項

目

品質及び試験方法

ブリーディング

練混ぜ 2 時間後のブリーディング率：2.0％以下

無

収

縮

性

材齢

7 日：収縮しない。

圧

縮

強

度

材齢

3 日：25N/mm2 以上

試

験

方

法

材齢 28 日：45N/mm2 以上
NEXCO 試験方法

312－1999 (無収縮モルタル品質管理試験方法) による。

（注）NEXCO 試験方法は、東日本高速道路 ㈱・中日本高速道路 ㈱・西日本高速道路 ㈱の試験方法である。

(2) グラウト材は、無収縮グラウト材とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
8.2.13 連続繊維シート及び含浸接着樹脂等(1) 連続繊維補強材は、連続繊維シートに含浸接着樹脂を含浸し、硬化させたものとし、材料、工法、引張強度、ヤング係数等は、特記による。
(2) 含浸接着樹脂、プライマー、断面修復材及び下地調整材は、採用した工法の規定を満たすものとする。
8.2.14 鋼材の材料試験等(1) 鋼材の品質を試験により証明する場合の試験の方法等は、適用するＪＩＳ又は建築基準法に基づき定められた方法により、それぞれ指定された材料に相応したものとする。
(2) 1.4.4［材料の検査等］(4)のＪＩＳ等の規定に適合する品質であることを証明する資料は、規格品証明書とする。ただし、監督職員の承諾を受けて、その他規格を証明できる資料に代えることができる。
(3) 板厚方向に引張力を受ける鋼板の試験は、JIS G 0901（建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試
験による等級分類及び判定基準）により、適用は特記による。
8.2.15 基礎工事に用いる材料(1) 砂利地業に使用する砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、適用は特記による。
なお、粒度は、JIS A 5001（道路用砕石）による C－40 程度とする。
(2) 砂地業に使用する砂は、シルト、有機物等の混入しない締固めに適した山砂、川砂又は砕砂とし、適用は特記による。
(3) 捨コンクリート地業に使用するコンクリートは、11 節による。
(4) 杭の材料は、特記による。
(5) 杭に継手を設ける場合の継手の箇所数、材料、工法等は、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

210

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

３節 鉄筋の加工及び組立
8.3.1 加工及び組立一般(1) 主要な配筋は、コンクリートの打込みに先立ち、種類、径、数量、かぶり厚さ、間隔、相互のあき、位置等について、監督職員の検査を受ける。
(2) 鉄筋は、設計図書に指定された寸法及び形状に合わせ、常温で正しく加工して組み立てる。
(3) 有害な曲がり、損傷等のある鉄筋は、使用しない。
(4) コイル状の鉄筋は、直線状態にしてから使用する。この際、鉄筋に損傷を与えない。
(5) 鉄筋には、点付け溶接を行わない。また、アークストライクを起こしてはならない。
8.3.2 加工
(1) 鉄筋の切断は、シヤーカッター等により行う。
(2) 柱の四隅にある主筋のうち、重ね継手の部分及び最上階の柱頭に使用する異形鉄筋の末端部にフックを付ける。
(3) 鉄筋の折曲げ形状及び寸法は、表 8.3.1 による。
なお、異形鉄筋の径 (この節の本文、図及び表において「d」で示す。) は、呼び名に用いた数値とする。
表 8.3.1 鉄筋の折曲げ形状及び寸法
折曲げ内法直径 (D)
折曲げ角度

折曲げ図

鉄筋の種類
呼び名

SD295A、SD295B、SD345

SD390

D16 以下D19～D38

D19～D38

3d 以上

4d 以上

5d 以上

180°

135°

90°

135°
及び
90°
(幅止め筋)(注) 1. 片持ちスラブ先端、壁筋の自由端側の先端で 90°フック又は 135°フックを用いる場合には、余長は 4d 以上とする。
2.

90°未満の折曲げの内法直径は特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

211

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

8.3.3 組立
鉄筋は、鉄筋継手部分及び交差部の要所を 0.8mm 以上の鉄線で結束し、適切な位置にスペーサ
ー、吊金物を使用して、堅固に組み立てる。
なお、スペーサーは、所定の位置に鉄筋を保持するとともに、作業荷重等に耐えうるものとする。また、鋼製のスペーサーは、型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。
8.3.4 継手及び定着(1) 鉄筋の継手は、重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手又は溶接継手とし、適用は特記による。
(2) 鉄筋の継手位置は、特記による。
(3) 鉄筋の重ね継手は、次による。
なお、径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による。
(ｱ) 柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、特記による。特記がなければ、耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、40d（軽量コンクリートの場合は 50d）又は表 8.3.2 の重ね継手の長さのうちいずれか大きい値とする。
(ｲ) (ｱ)以外の鉄筋の重ね継手の長さは、表 8.3.2 による。
表 8.3.2 鉄筋の重ね継手の長さ
鉄筋の種類

SD295A
SD295B

SD345

SD390

コンクリートの設計基準強度(Fc)(N/mm2)L1 (フックなし)

L1h (フックあり)

18

45d

35d

21

40d

30d

24、27

35d

25d

30、33、36

35d

25d

18

50d

35d

21

45d

30d

24、27

40d

30d

30、33、36

35d

25d

21

50d

35d

24、27

45d

35d

30、33、3640d

30d(注) 1. L1、L1h：重ね継手の長さ及びフックありの重ね継手の長さ
2. L1h は、図 8.3.1 に示すようにフック部分を含まない。
3. 軽量コンクリートの場合は、表の値に５d を加えたものとする。

図 8.3.1 フックありの場合の重ね継手の長さ

国土交通省大臣官房官庁営繕部

212

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(4) 隣り合う継手の位置は、表 8.3.3 による。ただし、スラブ筋で D16 以下の場合及び壁筋の場
合は除く。
なお、先組み工法等で、柱及び梁の主筋のうち、隣り合う継手を同一箇所に設ける場合は、特記による。
表 8.3.3 隣り合う継手の位置

溶接継手
圧接継手

国土交通省大臣官房官庁営繕部

213

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(5) 鉄筋の定着は、次による。
(ｱ) 鉄筋の定着の長さは、特記による。特記がなければ、表 8.3.4 による。
表 8.3.4 鉄筋の定着の長さ
鉄筋の種類

SD295A
SD295B

SD345

SD390

(注)

直線定着の長さ

コンクリートの設計基準強度(Fc)(N/mm2)

L1

L2

18

45d

21

フックありの定着の長さ
L3

L1h

L2h

40d

35d

30d

40d

35d

30d

25d

24、27

35d

30d

25d

20d

30、33、36

35d

30d

25d

20d

18

50d

40d

35d

30d

21

45d

35d

30d

25d

30d

25d

25d

20d

小梁

20d

（片持小
梁の場合
は 25d）

スラブ

10d
かつ150mm 以上
（片持ス
ラブの場
合は 25d）

24、27

40d

35d

30、33、36

35d

30d

21

50d

40d

35d

30d

24、27

45d

40d

35d

30d

30、33、36

40d

35d

30d

25d

L3h
小梁

スラブ

10d

─

1. L1、L1h：2. から 4.まで以外の直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ
2. L2、L2h：割裂破壊のおそれのない箇所への直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ
3. L3：小梁及びスラブの下端筋の直線定着の長さ。ただし、基礎耐圧スラブ及びこれを受ける
小梁は除く。
4. L3h：小梁の下端筋のフックありの定着の長さ
5. フックありの定着の場合は、図 8.3.2 に示すようにフック部分を含まない。また、中間部での折曲げは行わない。
6. 軽量コンクリートの場合は、表の値に５d を加えたものとする。

L1、L2 又は L3

L1、L2 又は L3

直線定着の長さ

フックありの定着の長さ

図 8.3.2 直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ

国土交通省大臣官房官庁営繕部

214

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 仕口内に縦に折り曲げて定着する鉄筋の定着長さＬが、表 8.3.4 のフックありの定着の長さを確保できない場合の折曲げ定着の方法は、特記による。特記がなければ、図 8.3.3 により、次の(a)から(c)までを全て満足するものとする。
(a) 全長は、表 8.3.4 の直線定着の長さ以上とする。
(b) 余長は 8d 以上とする。
(c) 仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さ La 及び Lb は、表 8.3.5 に示す長さとする。ただし、梁主筋の柱内定着においては、柱せいの 3/4 倍以上とする。

全長

全長

梁主筋の柱内折曲げ定着の小梁及びスラブの上端筋の投影定着長さ

梁内折曲げ定着の投影定着長さ

図 8.3.3 折曲げ定着の方法

表 8.3.5 投影定着長さ

鉄筋の種類

SD295A
SD295B

SD345

SD390

コンクリートの設計基準強度(Fc)(N/mm2)

La

Lb

18

20d

15d

21

15d

15d

24、27

15d

15d

30、33、36

15d

15d

18

20d

20d

21

20d

20d

24、27

20d

15d

30、33、36

15d

15d

21

20d

20d

24、27

20d

20d

30、33、3620d

15d(注) 1. La ：梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ(基礎梁、片持梁及び片持スラブを含む。)
2. Lb ：小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ(片持小梁及び片持スラブを除く。)
3. 軽量コンクリートの場合は、表の値に５d を加えたものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

215

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(6) 溶接金網及び帯筋の継手、定着等は、次による。
(ｱ) 溶接金網の継手及び定着は、図 8.3.4 による。
なお、L1 は表 8.3.2 に、L2 及び L3 は表 8.3.4 による。
１節半以上かつ１節半以上かつ

L1
L1

スラブの場合壁の場合

図 8.3.4 溶接金網の継手及び定着(ｲ) 帯筋組立の形、継手及び定着は、特記による。
8.3.5 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔(1) 鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さは、特記による。特記がなければ、表 8.3.6 による。ただし、柱及び梁の主筋に D29 以上を使用する場合は、主筋のかぶり厚さを、径の 1.5 倍以上確保するように最小かぶり厚さを定める。
表 8.3.6 鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さ
構 造 部 分 の 種 類
スラブ、耐力
壁以外の壁
土に接し
ない部分

土に接す
る部分

屋

内

屋

外

最小かぶり厚さ(mm)
仕上げあり

20

仕上げなし

30

柱、梁、耐力壁

仕上げあり

30

仕上げなし

30

仕上げあり

30

仕上げなし

40

擁壁、耐圧スラブ

40

柱、梁、スラブ、壁

40

基礎、擁壁、耐圧スラブ

60

煙突等高熱を受ける部分(注)

60

1. この表は、普通コンクリートに適用し、軽量コンクリートには適用しない。また、塩害を受けるおそれのある部分等耐久性上不利な箇所には適用しない。
2. 「仕上げあり」とは、モルタル塗り等の仕上げのあるものとし、鉄筋の耐久性上有効でない仕上げ（仕上塗材、塗装等）のものを除く。
3. スラブ、梁、基礎及び擁壁で、直接土に接する部分のかぶり厚さには、捨コン
クリートの厚さを含まない。
4. 杭基礎の場合の基礎下端筋のかぶり厚さは、杭天端からとする。

(2) 柱、梁等の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは、最小かぶり厚さに 10mm を加えた数値を標準とする。
(3) 鉄筋組立後のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

216

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

・ ・(4) 鉄筋相互のあきは図 8.3.5 により、次の値のうち最大のもの以上とする。ただし、機械式継手及び溶接継手の場合は、4 節による。
(ｱ) 粗骨材の最大寸法の 1.25 倍(ｲ) 25mm(ｳ) 隣り合う鉄筋の径（8.3.2(3)による d）の平均の 1.5 倍

図 8.3.5 鉄筋相互のあき及び間隔・ ・(5) 鉄骨鉄筋コンクリート造の場合、主筋と平行する鉄骨とのあきは、(4)による。
(6) 貫通孔に接する鉄筋のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上とする。
8.3.6 鉄筋の保護
コンクリートの打込みによる、鉄筋の乱れを可能な限り少なくするとともに、かぶり厚さ、鉄筋の位置及び間隔の保持に努める。
8.3.7 壁の配筋及び補強
壁の配筋及び壁開口部の補強は、特記による。
8.3.8 ガス圧接
(1) 適用範囲
この項は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。
(2) ガス圧接作業を行う技能資格者(ｱ) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。
(ｲ) 技能資格者は、JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外は、1.6.3［技能資格者］による。
(3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者(ｱ) (10)(ｲ)の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。
(ｲ) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
(ｳ) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。
(ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外は、1.6.3 による。
(4) 圧接後の圧接部の品質は、次による。
(ｱ) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径（径の異なる場合は細い方の鉄筋径）の 1.4 倍以上であること。
(ｲ) 圧接部のふくらみの長さは鉄筋径の 1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。
(ｳ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の 1/4 以下であること。
(ｴ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径（径の異なる場合は細い方の鉄筋径）の 1/5
以下であること。
(ｵ) 圧接部の折れ曲りは、２°以下であること。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

217

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｶ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径（径の異なる場合は細い方の鉄筋径）の 1/5 以下であること。
(ｷ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。
(5) 圧接一般(ｱ) 圧接作業に使用する装置及び器具類は、正常に動作するように整備されたものとする。
(ｲ) 鉄筋の種類が異なる場合、形状の著しく異なる場合又は径の差が５mm を超える場合は、圧接を行ってはならない。ただし、鉄筋の種類が異なる場合においては、SD345 と SD390 の圧接を行うことができる。
(6) 鉄筋の加工は、次による。
(ｱ) 鉄筋は、圧接後の形状及び寸法が設計図書に合致するよう、圧接箇所１か所につき鉄筋径程度の縮み代を見込んで、切断又は加工する。
(ｲ) 圧接しようとする鉄筋は、その端面が直角で平滑となるように、適切な器具を用いて切断する。
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外は、8.3.2 による。
(7) 鉄筋の圧接前の端面は、次による。
(ｱ) 端面及びその周辺には、錆、油脂、塗料、セメントペースト等の付着がないこと。
(ｲ) 端面は直角で平滑に仕上げ、必要に応じて面取りすること。
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)の処理は、圧接作業当日に行い、その状態を確認すること。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
(8) 天候等による措置は、次による。
(ｱ) 酸素、アセチレン容器及び圧力調整器を保温する場合は、関係法令に基づき適切に行う。
(ｲ) 酸素及びアセチレン容器は、直射日光等から保護し、関係法令に基づき適切な温度を保つ。
(ｳ) 降雨、降雪又は強風の場合は、圧接作業を行ってはならない。ただし、風除け、覆い等の設備を設置した場合には、作業を行うことができる。
(9) 圧接作業は、次による。
(ｱ) 鉄筋に圧接器を取り付けたときの鉄筋の圧接端面間の隙間は２mm 以下とし、かつ、偏心及び曲がりのないものとする。
(ｲ) 圧接する鉄筋の軸方向に適切な加圧を行い、圧接端面同士が密着するまで還元炎で加熱する。
(ｳ) 圧接端面同士が密着したことを確認した後、鉄筋の軸方向に適切な圧力を加えながら、中性炎により圧接面を中心に鉄筋径の２倍程度の範囲を加熱する。
(ｴ) 圧接器の取外しは、鉄筋加熱部分の火色消失後とする。
(ｵ) 加熱中に火炎に異常があった場合は、圧接部を切り取って再圧接する。ただし、圧接端面同士が密着した後、火炎に異常があった場合は、火炎を再調節して作業を行ってもよい。
(10) 圧接完了後の圧接部の試験は、次による。
(ｱ) 外観試験は、次による。
(a) 試験対象は、全ての圧接部とする。
(b) 圧接部のふくらみの形状及び寸法、圧接部のふくらみにおける圧接面のずれ、圧接部における鉄筋中心軸の偏心量、圧接部の折れ曲り、片ふくらみ、焼割れ、へこみ、垂下がり
その他有害と認められる欠陥の有無について、外観試験を行う。
(c) 試験方法は、目視により、必要に応じて、ノギス、スケールその他適切な器具を使用する。
(d) 外観試験の結果、不合格となった場合の措置は、(11)(ｱ)による。
(ｲ) 超音波探傷試験は、次による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

218

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(a) 圧接部の確認試験は超音波探傷試験とし、その適用は特記による。
(b) 試験の対象は、全ての圧接部とする。
(c) 試験方法及び判定基準は、JIS Z 3062（鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び判定基準）による。
(d) 不合格となった場合の措置は、(11)(ｲ)による。
(11) 不合格となった圧接部への措置(ｱ) 外観試験で不合格となった圧接部への措置(a) 圧接部のふくらみの直径又は長さが規定値に満たない場合は、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正する。
(b) 圧接部のふくらみにおける圧接部のずれが規定値を超えた場合は、圧接部を切り取って再圧接する。
(c) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えた場合は、圧接部を切り取って再圧接する。
(d) 圧接部の折れ曲りが規定値を超えた場合は、再加熱して修正する。
(e) 圧接部の片ふくらみが規定値を超えた場合は、圧接部を切り取って再圧接する。
(f) 圧接部の焼き割れ、へこみ、垂れ下がりその他有害と認められる欠陥に対しては、圧接部を切り取って再圧接する。
(ｲ) 超音波探傷試験で不合格となった圧接部への措置(a) 直ちに作業を中止し、不合格の発生の原因を調査するとともに、工事を再開するに当たっては、再発防止のために必要な措置を定め、監督職員の承諾を受ける。
(b) 不合格となった圧接部は、監督職員と協議を行い、圧接部を切り取って再圧接する。
(ｳ) (ｱ)又は(ｲ)による措置をとった圧接部は、(10)による外観試験及び超音波探傷試験を行う。
(ｴ) 不合格圧接部への措置をとった後、その記録を整理し、監督職員に提出する。
４節 鉄筋の機械式継手及び溶接継手
8.4.1 一般事項
この節は、機械式継手及び溶接継手に適用する。
8.4.2 機械式継手(1) 工法は、次による。
(ｱ) 機械式継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」 (平成 12 年 5 月 31 日 建設省告示第1463 号) に基づく性能を有するものとする。
(ｲ) 機械式継手の適用箇所、性能、種類、鉄筋相互のあき、施工完了後の継手部の試験、不合格となった継手部への措置等は、特記による｡(ｳ) 隣り合う継手の位置は、8.3.4(4)による｡(ｴ) 接合しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。
(2) 継手部の試験を行う技能資格者(ｱ) 継手部の試験は、技能資格者が行う。
(ｲ) 技能資格者は、機械式継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
(ｳ) 継手部の試験を行う技能資格者は、当該工事における継手部の品質管理を行っていない者とする。
(ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外は、1.6.3［技能資格者］による。
8.4.3 溶接継手
(1) 溶接継手の作業を行う技能資格者
国土交通省大臣官房官庁営繕部

219

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｱ) 溶接継手の作業は、技能資格者が行う。
(ｲ) 技能資格者は、次による試験に基づく能力を有する者とする。
(a) 突合せ溶接
JIS Z 3882 (鉄筋の突合せ溶接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験による。
(b) 重ねアーク溶接
8.15.3 に準じた試験による。
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外は、1.6.3 による。
(2) 工法は、次による。
(ｱ) 溶接継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」（平成 12 年 5 月 31 日 建設省告示第 1463
号）に基づく性能を有するものとする。
(ｲ) 溶接継手の適用箇所、性能、工法、鉄筋相互のあき、溶接完了後の溶接部の試験、不合格となった溶接部への措置等は、特記による。
(ｳ) 隣り合う継手の位置は、8.3.4(4)による。
(ｴ) 溶接しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。ただし、重ねアーク溶接の場
合は、この限りでない。
(ｵ) D16 以下の鉄筋の溶接は、重ねアーク溶接とし、8.15.5(4)及び 8.15.7(1)による。
(3) 溶接部の試験を行う技能資格者(ｱ) 溶接部の試験は、技能資格者が行う。
(ｲ) 技能資格者は、溶接継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
(ｳ) 溶接部の試験を行う技能資格者は、当該工事における溶接部の品質管理を行っていない者とする。
(ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外は、1.6.3 による。
５節 レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬
8.5.1 レディーミクストコンクリート工場の選定
工事開始に先立ち、次によりレディーミクストコンクリート工場を選定し、監督職員の承諾を受ける。
(ｱ) レディーミクストコンクリート工場には、8.5.2 による施工管理技術者が置かれていること。
(ｲ) レディーミクストコンクリート工場は、次の項目について、品質管理基準が定められているとともに適切な管理が行われていること。
(a) 製品の管理(b) 原材料の管理(c) 製造工程の管理(d) 設備の管理(e) 外注管理(ｳ) レディーミクストコンクリート工場は、8.7.2 に定められた時間以内に、コンクリートの打込みが終了できる場所にあること。
(ｴ) 同一打込み区画に、２つ以上のレディーミクストコンクリート工場のコンクリートが打ち込まれないようにすること。
(ｵ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の規定と照合して、8.1.4 に規定する品質のコンクリートが製造できることを示す資料を監督職員に提国土交通省大臣官房官庁営繕部

220

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

出すること。
8.5.2 レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者(1) レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者は、コンクリートの製造、施工、試験等に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。
(2) (1)以外は、1.3.2［施工管理技術者］による。
8.5.3 コンクリートの製造及び発注(1) Ⅰ類のコンクリートの発注に当たり、１節から２節まで及び本節の規定により必要な事項を
JIS A 5308 の 4.1［種類及び区分］により指定する。
(2) Ⅱ類のコンクリートは、Ⅰ類のコンクリートの規定に準じて必要な事項を指定する。
(3) 練混ぜ水としてスラッジ水を使用する場合は、レディーミクストコンクリート工場のスラッ
ジ水の濃度について、JIS A 5308 附属書Ｃ(規定)［レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水］に基づき、管理されていることを確認する。
(4) 呼び強度の強度値は、8.2.5(5)(a)で定める調合管理強度以上とする。
(5) 呼び強度を保証する材齢は、28 日とする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合
は、この限りでない。
(6) 製造に先立ち、レディーミクストコンクリート工場の配合計画書を提出し、監督職員の承諾を受ける。
なお、配合計画書は、材料、調合設計の基礎となる資料及び計算書等を含むものとする。
8.5.4 コンクリートの運搬
コンクリートの運搬は、JIS A 5308 の規定によるほか、次による。
(ｱ) 8.7.2 の規定を満足すること。
(ｲ) コンクリートには、運搬に当たり、水を加えないこと。
(ｳ) 荷卸し直前にトラックアジテータのドラムを高速回転して、コンクリートが均質になるよ
うにすること。
６節 コンクリートの品質管理
8.6.1 品質管理一般(1) コンクリートの受入れは、次による。
(ｱ) 納入されたコンクリートが発注した条件に適合していることを、各運搬車の納入書により確認する。
(ｲ) 荷卸しされるコンクリートの品質には常に注意し、異状を認めたコンクリートは使用しない。
(ｳ) コンクリートに品質の変化が見られた場合は、レディーミクストコンクリート工場の製造管理記録により、単位水量が配合計画書で指定した値に対して、所定の範囲内であることを確認する。
(ｴ) 打込み当初及び打込み中、随時、
コンクリートのワーカビリティーが安定していることを、目視等により確認する。
(ｵ) Ⅰ類のコンクリートの場合は、品質管理の試験結果及びレディーミクストコンクリート工場が行う JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）による品質管理の試験結果を確認し、監督職員に報告する。
(ｶ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308 により品質管理を行い、試験結果を監督職員に報告する。
(2) フレッシュコンクリートの試験は、8.8.2 による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

221

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

8.6.2 スランプ
(1) スランプの許容差は、表 8.6.1 による。
(2) スランプが許容差を超えた場合は、調合の調整、運搬方法の改善等を行う。ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。
表 8.6.1 スランプの許容差
スランプ(cm)

スランプの許容差(cm)

8 以上 18 以下±2.5±1.5 (注)21(注) 呼び強度 27 以上で、高性能ＡＥ減水剤を使用する場合は、±２とする。

8.6.3 空気量(1) 空気量の許容差は、±1.5％とする。
(2) 空気量が許容差を超えた場合は、調合の調整を行う。ただし、調合の調整に当たり、水セメ
ント比を変えてはならない。
8.6.4 塩化物量及びアルカリ総量(1) 塩化物量
塩化物量の試験は、表 8.8.1 による。
なお、塩化物イオン量（CƖ－）が 0.30 ㎏/㎥を超える値が測定された場合は、次の運搬車から連続して試験を行い、0.30 ㎏/㎥以下であることを確認した後に使用する。ただし、連続して10 台の運搬車の試験の結果が 0.30 ㎏/㎥以下であれば、その後は表 8.8.1 による。
(2) アルカリ総量
コンクリート中のアルカリ総量は、JIS A 5308 附属書Ｂ（規定）[アルカリシリカ反応抑制対策の方法]に規定する式により確認する。
8.6.5 調合管理強度(1) 調合管理強度の試験及び判定は、8.8.3 及び 8.8.4 による。
(2) 判定の結果、不合格の場合は、その原因を調査し必要な措置を定め、監督職員の承諾を受ける。
なお、原因が調合にある場合は、8.2.5(5)により新たに計画調合を定め、監督職員の承諾を受ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

222

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

７節 コンクリートの工事現場内運搬、打込み及び締固め
8.7.1 工事現場内運搬(1) 運搬用機器は、次による。
(ｱ) コンクリートポンプ、バケット、シュート、手押し車等とし、コンクリートの種類、品質及び施工条件に応じて、運搬によるコンクリートの品質の変化の少ない機器を選定する。
(ｲ) 使用に先立ち、内部に付着したコンクリート、異物等を取り除き、十分に整備及び点検を行った機器を使用する。
(2) コンクリートには、運搬及び圧送に当たり水を加えない。
(3) コンクリートポンプによる圧送の場合は、次による。
(ｱ) 輸送管の保持には、支持台に道板を置いたもの、支持台、脚立、吊金具等を使用し、輸送管の振動により、型枠、配筋及び既に打ち込んだコンクリートに有害な影響を与えないこととする。
(ｲ) 輸送管の呼び寸法は、圧送距離、圧送高さ、コンクリートの圧送による品質への影響の程度、コンクリートの圧送の難易度、気温等、単位時間当たりの圧送量及び粗骨材の最大寸法を考慮して定める。ただし、粗骨材の最大寸法に対する輸送管の呼び寸法は、表 8.7.1 による。
表 8.7.1 粗骨材の最大寸法に対する輸送管の呼び寸法
粗骨材の最大寸法(mm)輸送管の呼び寸法

20100A 以上

25
40

125A 以上(ｳ) コンクリートの圧送に先立ち、富調合のモルタルを圧送して、コンクリートの品質の変化を防止すること。また、必要に応じて、モルタルの圧送に先立ち、水を用いて装置の内面を潤すこと。
なお、圧送後のモルタルは、型枠内に打ち込んではならない。ただし、これにより難い場
合は、監督職員と協議する。
(ｴ) 圧送中に、コンクリートの品質の変化を目視等により確認した場合又は閉塞した場合は、その部分のコンクリートを廃棄する。
8.7.2 コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間(1) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、外気温が 25℃以下の場合は 120 分以内とし、25℃を超える場合は 90 分以内とする。
(2) (1)の時間は、コンクリートの温度を低下させる、又は、その凝結を遅らせるなどの措置を講ずる場合は、監督職員の承諾を受けて、変えることができる。
8.7.3 打込み
(1) コンクリートの品質に悪影響を及ぼすおそれのある降雨又は降雪が予想される場合若しくは打込み中のコンクリート温度が２℃を下回るおそれのある場合は、適切な養生を行う。
なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込みを行わない。
(2) 打込みに先立ち、打込み場所を清掃して雑物を取り除き、散水してせき板及び打継ぎ面を湿潤にする。
(3) コンクリートは、目的の位置に可能な限り近づけて打ち込む。
(4) １回に打ち込むように計画した区画内では、コンクリートが一体となるように連続して打ち込む。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

223

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(5) 打込み速度は、コンクリートのワーカビリティー、打込み場所の施工条件等に応じ、良好な締固めができる範囲で定める。
(6) コンクリートの自由落下高さ及び水平流動距離は、コンクリートが分離しない範囲で定める。
(7) 打込みに当たり、鉄筋、型枠、スペーサー及びバーサポートを移動させないように努める。
8.7.4 打継ぎ
(1) 耐震改修工事において新規に打ち込むコンクリートは、打継ぎを設けてはならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
(2) コンクリートを打込んだ後、グラウトを行う場合は、コンクリート上面のレイタンス及びぜい弱なコンクリートを取り除き、健全なコンクリートを露出させる。
8.7.5 締固め
(1) 締固めは、鉄筋、鉄骨、埋設物等の周囲や型枠の隅々までコンクリートが充填され、コンクリートが密実になるように、振動機を扱う作業員、たたき締めを行う作業員、型枠工、鉄筋工
等を適切に配置し行う。
(2) 締固めは、コンクリート棒形振動機、型枠振動機又は突き棒を用いて行い、必要に応じて、他の用具を補助として用いる。
8.7.6 打込み後の確認等(1) 打込み後の確認は、次による。
(ｱ) 豆板、空洞、コールドジョイント等の有無の確認は、せき板の取外し後に行う。
(ｲ) コンクリートの有害なひび割れ及びたわみの有無の確認は、支保工の取外し後に行う。
(2) (1)の結果、欠陥を認めた場合は、8.8.6 による。
8.7.7 養生
(1) コンクリートを寒気から保護し、打込み後５日間以上は、コンクリート温度を２℃以上に保つ。ただし、早強ポルトランドセメントの場合は、３日間以上、コンクリート温度を２℃以上に保つ。
(2) コンクリート打込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、圧縮強度が５N/mm2 以上となるまで初期養生を行う。
(3) 打込み後のコンクリートは、透水性の小さいせき板による被覆、養生マット又は水密シート
による被覆、散水又は噴霧、膜養生剤の塗布等により湿潤養生を行う。その期間は、表 8.7.2
により、セメントの種類が普通エコセメントの場合は、特記による。
表 8.7.2 湿潤養生の期間
セメントの種類期間

普通ポルトランドセメント
高炉セメントＡ種
シリカセメントＡ種
フライアッシュセメントＡ種

5 日以上

早強ポルトランドセメント

3 日以上

中庸熱ポルトランドセメント
低熱ポルトランドセメント
高炉セメントＢ種
フライアッシュセメントＢ種

7 日以上(4) 凝結硬化中のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないように、周辺の作業の管理を行う。
(5) コンクリートの打込み後、少なくとも１日間は作業をしない。やむを得ず作業を行う必要が国土交通省大臣官房官庁営繕部

224

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

ある場合は、コンクリートに影響を与えないよう保護を行う。
8.7.8 型枠工事
(1) 型枠一般(ｱ) この項は、工事現場施工のコンクリートに使用する型枠工事に適用する。
(ｲ) 型枠は、せき板と支保工から構成する。
(ｳ) 型枠は、作業荷重、コンクリートの自重及び側圧、打込み時の振動及び衝撃並びに水平荷重等の外力に耐え、 8.1.4 (3)に定める構造体コンクリートの仕上りを得られるものとする。
(ｴ) 型枠は、有害な水漏れがなく、取り外しに当たり、コンクリートに損傷を与えないものとする。
(ｵ) 外部に面するコンクリートの打増し厚さは、特記による。
(2) 型枠の加工及び組立(ｱ) 型枠は、施工図等に従って加工し、組み立てる。
(ｲ) 配筋、型枠の組立又はこれらに伴う資材の運搬、集積等は、これらの荷重を受けるコンク
リートが有害な影響を受けない材齢に達してから開始する。
(ｳ) シアコネクタをセパレーターとして使用する場合は、特記による。
(ｴ) 各種配管、ボックス、埋込み金物等は、構造耐力上及び耐久性上支障のない位置に配置し、コンクリート打込み時に移動しないよう、所定の位置に堅固に取り付ける。
(ｵ) 支柱は、垂直に立て、上下階の支柱は、可能な限り平面上の同一位置とする。また、地盤に支柱を立てる場合は、地盤を十分に締め固めるとともに、剛性のある板を敷くなど支柱が沈下しないよう必要な措置を講ずる。
(ｶ) 型枠は、足場、遣方等の仮設物と連結させない。
(ｷ) 床型枠用鋼製デッキプレートを使用する場合は、取り合う型枠材等の強度を十分確保する
ほか、製造所の仕様による。
(ｸ) 型枠締付け金物にコーンを使用する箇所は、次による。
(a) 直接土に接する面（基礎及び地下室のない場合の基礎梁を除く。
）(b) 防水下地(c) 打放し仕上げ面 (表 8.1.4 のＡ種及びＢ種の場合)(d) 直に塗装、壁紙張り等の厚さの薄い仕上げをする面(e) 断熱材を打ち込んだ面 (断熱材を損傷するおそれのない場合を除く。)(ｹ) コンクリートの打込みに先立ち、型枠の組立状態を確認し、監督職員に報告する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

225

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) 型枠の存置期間及び取外し(ｱ) 型枠の取外しは、型枠の最小存置期間の経過後に行う。
(ｲ) 型枠の存置期間は、次による。
(a) 最小存置期間は、表 8.7.3 により、コンクリートの材齢又はコンクリートの圧縮強度により定める。寒冷のため強度の発現が遅れるおそれのある場合は、コンクリートの圧縮強度により存置期間を定める。ただし、セメントの種類が普通エコセメントの場合の最小存
置期間は特記による。
(b) コンクリートの圧縮強度を圧縮強度試験により確認する場合は、8.8.3 によるコンクリートの試験結果及び関係法令等に基づく安全を確認するための資料により、監督職員の承諾を受ける。
(c) コンクリートの圧縮強度を「型わく及び支柱の取り外しに関する基準を定める件」（昭和46 年１月 29 日 建設省告示第 110 号）第１第一号ロに基づき定める場合は、コンクリー
トの圧縮強度の計算結果により、監督職員の承諾を受ける。
表 8.7.3 せき板の最小存置期間
施工箇所

基礎、梁側、柱、壁セメントの早強ポルトランドセメント

普通ポルトランド
セメント、高炉セ
メントＡ種、シリカセメントＡ種、フライアッシュセ
メントＡ種

高炉セメントＢ
種、シリカセメン
トＢ種、フライア
ッシュセメントＢ種

中庸熱ポルトランドセメント、低熱
ポルトランドセメ
ント

15℃以上

2

3

5

6

5℃以上

3

5

7

8

0℃以上

5

8

10

12

種類
存置
期間中
の平均気温

コンクリートの材齢による場合(日)
コンクリートの圧縮強度による場合─

圧縮強度が 5N/mm2 以上となるまで。

(注) 圧縮強度を圧縮強度試験により確認する場合は、8.8.3(1)(ｲ)による工事現場における水中養生供試体又は封かん養生供試体の圧縮強度とする。

(ｳ) スリーブの材料に紙チューブを使用した場合は、型枠取外し後に取り除く。
(4) 型枠締付け金物等の措置(ｱ) 型枠取り外し後、仕上げがない箇所は、型枠締付け金物の頭を除去し、その跡に表 7.3.1［鉄鋼面錆止め塗料の種別］のＡ種の錆止め塗料を塗り付ける。
(ｲ) 型枠締付け金物にコーンを使用した場合は、コーンを取り外して保水剤又は防水剤入りモ
ルタルを充填する等の措置を行う。
また、断熱材の部分では、
9.5.2［断熱材打込み工法］(2)(ｵ)による。モルタルの充填は、一般には面内とし、塗装等の厚さの薄い仕上げの下地では、コンクリート面と同一とする。
(ｳ) インサート等で、金属面が見え掛りとなる部分には、錆止め塗料を塗り付ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

226

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

８節 コンクリートの試験等
8.8.1 一般事項
この節は、コンクリートの試験及び構造体コンクリートの仕上りの確認に適用する。ただし、軽易なコンクリート工事の場合は、監督職員の承諾を受けて、試験を省略することができる。
8.8.2 フレッシュコンクリートの試験(1) フレッシュコンクリートの試験に用いる試料の採取は、レディーミクストコンクリート工場
ごとに、次による。
(ｱ) 試料の採取場所は、工事現場の荷卸し地点とする。ただし、荷卸しから打込み直前までの間に、許容差等を超えるような品質の変動のおそれがある場合は、その品質を代表する箇所
で採取する。
(ｲ) 試料の採取方法は、JIS A 1115 (フレッシュコンクリートの試料採取方法) による。
(2) フレッシュコンクリートの試験は、表 8.8.1 により行う。
表 8.8.1 フレッシュコンクリートの試験
試験項目

試

験

方

法

試験時期又は回数

スランプ

JIS A 1101 (コンクリートのスランプ試験
方法)

空気量

次のいずれかの方法による。
(ｱ) JIS A 1128 (フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法－空気室
圧力方法)(ｲ) JIS A 1118 (フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法 (容積方法) )(ｳ) JIS A 1116 (フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質
量による試験方法 (質量方法) )表 8.8.2 調合管理強度の判定及び構造
体コンクリート強度の判定の供試体の作製方法による。また、打込み中に品質変化が認められた場合。

単位容積
質
量

JIS A 1116

(普通コンクリートの場合)必要が生じた場合(軽量コンクリートの場合)
表 8.8.2 調合管理強度の判定及び構造
体コンクリート強度の判定の頻度によ
る。

温

度

JIS A 1156 (フレッシュコンクリートの温度測定方法)

コンクリートの打込み時の気温が 25℃を超える場合その他必要が生じた場
合。

塩化物量

(財)国土開発技術研究センターの技術評価を受けた塩化物量測定器により、試験値は同一試料における３回の測定の平均値とする。(注)コンクリートの種類が異なるごとに 1
日１回以上とし、打込み当初及び１日の計画打込み量が 150 ㎥を超える場合
は、150 ㎥以下にほぼ均等に分割した単位ごとに１回以上。

(注) 普通エコセメントを使用するコンクリートの塩化物量の試験方法は、(財)国土開発技術研究セン
ターの技術評価を受けた塩化物量測定器により、試験値は同一試料における３回の測定の平均値に
普通エコセメント中に残存する塩化物イオン量を加えた値とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

227

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

8.8.3 コンクリートの強度試験(1) 試験の目的に応じた、１回の試験、供試体の養生方法及び材齢は、表 8.8.2 による。
なお、供試体の養生方法及び養生温度は次による。
(ｱ) 標準養生は、JIS A 1132（コンクリートの強度試験用供試体の作り方）に基づき、20±２℃の水中養生とする。
(ｲ) 工事現場における養生は、水中養生又は封かん養生とし、養生温度はコンクリートを打ち込んだ構造体に可能な限り近い条件とする。
なお、供試体の保管場所は、直射日光の当たらない屋外とする。
(2) 供試体は、JIS A 1132 に基づき、工事現場で作製し、それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。
なお、供試体の脱型は、コンクリートを詰め終わってから 16 時間以上３日間以内に行う。ただし、工事現場における封かん養生を行う場合はこの限りでない。
(3) コンクリートの強度試験の方法は、JIS A 1108 (コンクリートの圧縮強度試験方法) による。
(4) １回の試験における圧縮強度の平均値( )は、8.8.1 式による。

x

＝

x1

x2

x3

3

x

x1 、 x 2 、 x3･･････(8.8.1 式)：圧縮強度の平均値(N/mm2)：１回の試験に用いる３個の供試体それぞれの圧縮強度 (N/mm2)

表 8.8.2 １回の試験、供試体の養生方法及び材齢
試験の
目的

頻度
１
回
の
試
験

調合管理強度の判定

型枠取外し
時期の決定

構造体コンクリート強度の判定

打込み日ごと、打込み工区ごと、かつ、150㎥以下にほぼ均等に分割した単位ごとに行う。

必要に応じ
て定める。

打込み日ごと、打込み工区ごと、かつ、150㎥以下にほぼ均等に分割した単位ご
とに行う。

供試体
の個数
供試体
の作製
方法

3
１台の運搬車から採取した試料で同時に３個の供試体を作製する。

適切な間隔をあけた３台の運搬車から、それぞれ試料を採取し、１台につき１個（合計3個）の供試体を作製する。

養生方法（注）

標準養生

工事現場に
おける水中
養生又は
封かん養生

材齢

28日

必要に応じ
て定める。

工事現場に
おける
水中養生

工事現場に
おける
封かん養生

標準
養生

28日

28日及び28
日を超え91日以内

28日(注)養生方法は、8.8.3(1)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

228

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

8.8.4 調合管理強度の判定(1) 調合管理強度の判定は、３回の試験で行い、(ｱ)及び(ｲ)を満足すれば合格とする。
(ｱ) １回の試験における圧縮強度の平均値( x )が、調合管理強度の 85％以上であること。
(ｲ) ３回の試験における圧縮強度の総平均値( )が、調合管理強度以上であること。
なお、総平均値( )の計算は、8.8.2 式による。

x ＝

x1

x2
3

x3

･･････(8.8.2 式)

x ：３回の試験における圧縮強度の総平均値 (N/mm2)
x 1 ：１回目の試験における圧縮強度の平均値 (N/mm2)
x 2 ：２回目の試験における圧縮強度の平均値 (N/mm2)
x 3 ：３回目の試験における圧縮強度の平均値 (N/mm2)
8.8.5 構造体コンクリート強度の判定(1) 構造体コンクリート強度の判定は、１回の試験で行い、次の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)のいずれかを満足すれば合格とする。
(ｱ) 工事現場における水中養生供試体の材齢 28 日の圧縮強度試験結果が、次を満足すること。
(a) 材齢 28 日までの平均気温が 20℃以上の場合は、１回の試験の結果が、調合管理強度以上であること。
(b) 材齢 28 日までの平均気温が 20℃未満の場合は、１回の試験の結果が、設計基準強度(Fc)に３N/mm2 を加えた値以上であること。
(ｲ) 工事現場における封かん養生供試体の材齢 28 日の圧縮強度試験の１回の試験の結果が、設計基準強度(Fc)に 0.7 を乗じた値以上であり、かつ、工事現場における封かん養生供試体の材齢 28 日を超え 91 日以内の圧縮強度試験の 1 回の試験の結果が、設計基準強度(Fc)に３
N/mm2 を加えた値以上であること。
(ｳ) 標準養生供試体の材齢 28 日の圧縮強度試験の１回の試験の結果が、調合管理強度以上であること。
(2) 不合格の場合は、監督職員の承諾を受け、JIS A 1107 (コンクリートからのコアの採取方法
及び圧縮強度試験方法) その他の適切な試験方法により構造体コンクリート強度を確認する。
また、必要な措置を定め、監督職員の承諾を受ける。
8.8.6 構造体コンクリートの仕上りの確認(1) 部材の位置及び断面寸法の確認は、測定が可能となった時点で、直ちに実施する。
(2) 部材の位置、断面寸法、表面の仕上り状態、仕上りの平たんさ、打込み欠陥部及びひび割れについて確認を行い、監督職員に報告する。
(3) (2)の確認結果が、設計図書に適合しない場合は、必要な措置を定め、監督職員の承諾を受ける。また、承諾を受けた方法により補修を行い、補修後直ちに監督職員の検査を受ける。
(4) かぶり厚さ不足の兆候の有無について目視で確認を行い、監督職員に報告する。かぶり厚さ
不足の兆候がある場合は、必要な措置を定め、監督職員の承諾を受ける。また、承諾を受けた方法により補修を行い、補修後直ちに監督職員の検査を受ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

229

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

９節 軽量コンクリート
8.9.1 一般事項
(1) この節は、骨材の全部又は一部に人工軽量骨材を用いるコンクリートに適用する。
(2) 軽量コンクリートの適用及び適用箇所は特記による。
(3) この節に規定する事項以外は、１節から２節まで及び５節から８節までによる。
8.9.2 種類及び品質(1) 軽量コンクリートは表 8.9.1 により、種類及び気乾単位容積質量は、特記による。
表 8.9.1 軽量コンクリートの種類
骨

材

細骨材

粗骨材

(参考)
気乾単位容積質量の範囲の標準 (t/㎥)

１種

砕砂、高炉スラグ細骨材、フェロニッケル
スラグ骨材、銅スラグ細骨材、電気炉酸化スラグ細骨材及び砂

人工軽量粗骨材

1.8～2.1

２種

人工軽量細骨材又はこれに１種の細骨材を加えたもの

人工軽量粗骨材

1.4～1.8

種類(2) スランプは、特記による。特記がなければ、21cm とする。
8.9.3 材料及び調合(1) 人工軽量骨材の品質は、8.2.5(2)(ｱ)以外は、次による。
(ｱ) 骨材の絶乾密度による区分は、Ｍ又はＨとする。
(ｲ) 骨材の実積率による区分は、Ａとする。
(ｳ) コンクリートとしての圧縮強度による区分は、３以上とする。
(ｴ) フレッシュコンクリートの単位容積質量による区分は、特記された気乾単位容積質量に応じたものとする。
(2) 人工軽量骨材の最大寸法は、15mm とする。
(3) 人工軽量骨材は、運搬によるスランプの低下や圧送による圧力吸水が生じないように、あらかじめ十分に吸水させたものを使用する。
(4) 計画調合は、8.9.1 式により求めた気乾単位容積質量の推定値が気乾単位容積質量以下で、これに近い値となるように定める。

Wd

G0 S0 S0´ 1.25C0 120 ･･････(8.9.1 式)

Wd ：気乾単位容積質量の推定値 (㎏/㎥)
G0 ：計画調合における軽量粗骨材量 (絶乾) (㎏/㎥)
S0 ：計画調合における軽量細骨材量 (絶乾) (㎏/㎥)
S0´ ：計画調合における普通細骨材量 (絶乾) (㎏/㎥)
C0 ：計画調合におけるセメント量 (㎏/㎥)(5) 空気量は、5.0％とする。
(6) 水セメント比の最大値は、55％とする。
(7) 単位セメント量の最小値は、320 ㎏/㎥とする。ただし、常時土又は水に直接接する部分に用いる場合は、その値を 340 ㎏/㎥とする。
(8) 試し練りは、8.2.5(5)(c)のほか、気乾単位容積質量が得られることを確認する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

230

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

8.9.4 運搬、打込み及び締固め(1) 輸送管の水平換算距離が 150ｍ以上の場合は、輸送管の呼び寸法を 125A 以上とする。
(2) コンクリートの調合、打込み箇所、単位時間当たりの打込み量、施工時の条件等を考慮して、
材料分離、漏れ及び品質の変化が可能な限り生じない方法で運搬する。
(3) 打込み及び締固めに当たり、材料分離が生じないように、その方法及び締固め用具を適切に選定する。
．．
(4) コンクリート表面に浮き出た軽量骨材は、タンピング、こて押え等によって内部に押さえ込
み、コンクリート表面が平たんになるようにする。
8.9.5 試験
単位容積質量試験は、表 8.8.1 により、その判定は次による。
(ｱ) 計画調合に基づき、フレッシュコンクリートの単位容積質量の基準値を、8.9.2 式により
算定する。

WW

G0(1 pG/100)

S0(1 pS/100)

S0´(1 pS´/100)

C0W0 ･･････(8.9.2 式)

W W ：計画調合に基づくフレッシュコンクリートの単位容積質量の基準値 (㎏/㎥)
W0 ：計画調合における単位水量 (㎏/㎥)

pG ：使用時における軽量粗骨材の吸水率 (％)
pS ：使用時における軽量細骨材の吸水率 (％)
pS´ ：使用時における普通細骨材の吸水率 (％)

G0 、 S0 、 S0´ 及び C0 は、8.9.1 式に用いた値とする。
(ｲ) フレッシュコンクリートの単位容積質量の基準値と測定値との差が、基準値の±3.5％以内
であれば合格とする。
10 節 暑中コンクリート
8.10.1 一般事項
(1) この節は、日平均気温の平年値が 25℃を超える期間に施工するコンクリートに適用する。
(2) この節に規定する事項以外は、１節から２節まで及び５節から８節までによる。
8.10.2 材料及び調合(1) セメント、骨材及び水は、8.10.3（1）を満足するように、適切な温度のものを使用する。
(2) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間が長い場合は、必要に応じて、JIS A 6204
（コンクリート用化学混和剤）によるＡＥ減水剤遅延形Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤遅延形Ⅰ種を使用する。
(3) 構造体強度補正値 (S) は、特記による。特記がなければ、６N/mm2 とする。
8.10.3 製造及び打込み(1) 荷卸し時のコンクリート温度は、35℃以下とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
(2) 打込み前のせき板及び打継ぎ面には十分に散水を行う。
(3) コンクリート温度の上昇を防ぐため、輸送管を直射日光にさらさないように、ぬれたシート等で覆う。また、熱せられたコンクリート面、地業等の上には十分に散水等を行った後、コンクリートを打ち込む。
(4) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、90 分以内とする。
(5) １回の打込み量、打込み区画及び打込み順序を適切に定め、コールドジョイントの発生を防止する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

231

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

8.10.4 養生
コンクリート打込み後の養生は、8.7.7(3)以外は、次による。
(ｱ) 水分の急激な発散及び日射による温度上昇を防ぐため、コンクリート表面への散水により常に湿潤に保つ。
(ｲ) 湿潤養生の開始時期は、コンクリート上面ではブリーディング水が消失した時点とし、せき板に接する面では脱型直後とする。
(ｳ) 湿潤養生終了後は、コンクリートが急激に乾燥しないよう適切な措置を講ずる。
11 節 無筋コンクリート
8.11.1 一般事項
(1) この節は、捨コンクリート等の補強筋を必要としないコンクリートに適用する。
(2) コンクリートの種類は、特記による。特記がなければ、普通コンクリートとする。
(3) 設計基準強度(Fc)及びスランプは、特記による。特記がなければ、設計基準強度(Fc)は 18N/mm2とし、スランプは 15cm 又は 18cm とする。
(4) この節に規定する事項以外は、8.1.2(3)、8.1.3、8.1.4、8.2.5 及び５節から８節までによる。ただし、 表 8.1.1 以外のコンクリートを用いる場合は、特記による。
8.11.2 材料及び調合(1) 粗骨材の最大寸法は、コンクリート断面の最小寸法の 1/4 以下とする。ただし、捨コンクリート及び防水層の保護コンクリートの場合は、25mm 以下とする。
(2) 調合管理強度を定める場合の構造体強度補正値（S）は、適用しない。
(3) 8.2.5(5)(b)②による水セメント比の最大値及び 8.2.5(5)(b)④による単位セメント量の最小値は、適用しない。
(4) Ⅰ類のコンクリートの場合は、試し練りを省略することができる。
8.11.3 試験(1) 調合管理強度の試験及び判定は、8.8.3 及び 8.8.4 に準じて行う。
(2) Ⅰ類のコンクリートの場合は、8.8.3 による構造体コンクリート強度の試験を省略することができる。
12 節 あと施工アンカー工事
8.12.1 一般事項
(1) 適用範囲
この節は、鉄筋コンクリート造骨組及び鉄骨鉄筋コンクリート造骨組に、耐震壁、袖壁、鉄骨系補強部材等を設置する場合の、接合面に設けるあと施工アンカー工事に適用する。
(2) 穿孔機械
穿孔に使用する機械は、アンカーの種類、径及び長さ、施工条件等を考慮し、適切な機械を選定する。
8.12.2 あと施工アンカー工事における施工管理技術者(1) あと施工アンカー工事においては、施工管理技術者を配置する。
(2) (1)以外は、1.3.2［施工管理技術者］による。
8.12.3 あと施工アンカー工事の作業を行う技能資格者(1) あと施工アンカー工事の作業は、技能資格者が行う。
(2) (1)以外は、1.6.3［技能資格者］による。
8.12.4 穿孔(1) 穿孔は、既存骨組に有害な影響を与えないように行う。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

232

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(2) 埋込み配管等の探査は、穿孔範囲の全てとし、方法は、特記による。
(3) 埋込み配管等に当たった場合は、直ちに穿孔を中止し、監督職員に報告し、指示を受ける。
(4) 鉄筋等に当たった場合は、穿孔を中止し、付近の位置に再穿孔を行う。穿孔を中止した孔は、モルタルを充填する。
(5) 穿孔された孔内に水分があることが確認された場合は、監督職員に報告し、指示を受ける。
(6) 穿孔された孔は、所定の深さがあることを確認する。
(7) 穿孔後、切粉が残らないようブロア、ブラシ等で孔内を清掃する。
8.12.5 固着作業
(1) 金属系アンカーの固着(ｱ) 作業に用いるハンマー、打込み棒、締付け用具等の固着工具は、アンカーに対して適切なものとする。
(ｲ) 打込み方式のアンカーは、所定の位置まで打込む。
(ｳ) 締付け方式のアンカーは、所定の締付けトルク値まで締め付ける。
(ｴ) 作業後、目視及び打音試験により全数固着状況を確認する。
(2) 接着系アンカーの固着(ｱ) 作業に用いる埋込み機械は、アンカーに対して適切なものとする。
(ｲ) 取付けボルト又はアンカー筋には、埋込み長さを示すマーキングを施す。
(ｳ) 接着剤が使用有効期限内であること及び主剤が固まっていないことを確認する。
(ｴ) 取付けボルト又はアンカー筋に回転・打撃を与えながら、マーキング位置まで埋め込む。
(ｵ) 上向き作業の場合は、接着剤の漏出防止及び取付けボルト又はアンカー筋の脱落防止の措置を行う。
(ｶ) 硬化養生後、目視及び打音試験により全数固着状況を確認する。
8.12.6 養生
接着系アンカーの場合は、所定の強度が発現するまで養生を行う。
8.12.7 施工確認試験
あと施工アンカーの施工後の確認試験は、特記による。特記がなければ、引張試験機による引張試験とし、次による。
(ｱ) １ロットは、特記による。特記がなければ、１日に施工されたものの径及び仕様ごととする。
(ｲ) 試験の箇所数は、特記による。特記がなければ、１ロットに対し３本とし、ロットから無作為に抜き取る。
(ｳ) 試験方法は、確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。また、判定基準は、確認強度を有する場合を合格とする。
なお、確認強度は、特記による。
(ｴ) ロットの合否判定は、ロットの全ての試験箇所が合格と判定された場合に、当該ロットを合格とする。
(ｵ) 不合格となったロットへの措置は、次による。
(a) 直ちに作業を中止し、不合格の発生原因を調査するとともに、必要な改善措置を定め、監督職員の承諾を受ける。
(b) 不合格ロットの残り全てのあと施工アンカーに対して試験を行う。
なお、試験方法及び判定基準は(ｳ)による。
(c) 試験の結果、不合格となったあと施工アンカーは、監督職員と協議を行い、再施工する。
8.12.8 不合格となったあと施工アンカーの再施工
不合格となったあと施工アンカーは、その至近の位置に再施工する。再施工を行った全てのあ国土交通省大臣官房官庁営繕部

233

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版と施工アンカーに対して施工確認試験を行う。
なお、試験方法及び判定基準は 8.12.7(ｳ)による。
13 節 鉄骨工作
8.13.1 一般事項
この節は、鉄骨の製作に適用する。
8.13.2 鉄骨の工作図(1) 高力ボルト、普通ボルト及びアンカーボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等は、特記による。
(2) 現寸図（型板及び定規を含む。
）は、必要に応じて、作成するものとする。
8.13.3 製作精度
鉄骨の製作精度は、(一社)日本建築学会「建築工事標準仕様書 6 鉄骨工事（以下「JASS 6」という。
）付則 6.鉄骨精度検査基準」による。
8.13.4 けがき(1) けがきは、工作図、現寸図、形板、定規等により正確に行う。
(2) 490N/mm2 級以上の高張力鋼、曲げ加工する外側等には、たがね、ポンチ等による打こんを残さない。ただし、溶接により溶融する箇所又は切断、切削又は孔あけにより除去される箇所は、
この限りでない。
8.13.5 切断及び曲げ加工(1) 切断は、次による。
(ｱ) 鋼材の切断面は、材軸に垂直とする。
(ｲ) ガス切断による場合は、自動ガス切断とする。ただし、やむを得ず手動ガス切断とする場
合は、所定の製作精度が確保されるよう整形する。
(ｳ) 厚さ 13mm 以下の鋼板は、せん断による切断とすることができる。ただし、主要部材の自由
端又は溶接接合部には、せん断へりを用いない。
(ｴ) 切断面には、有害な凹凸、まくれ、切欠き、スラグの付着等がないものとする。
(2) 曲げ加工は、鋼材の所定の機械的性質等を損なわない方法により行う。
8.13.6 ひずみの矯正
素材又は組み立てられた部材のひずみは、各工程において、材質を損なわないように矯正する。
8.13.7 鉄筋の貫通孔の孔径
鉄筋の貫通孔の孔径の最大値は、表 8.13.1 による。
表 8.13.1 鉄筋の貫通孔の孔径の最大値
鉄筋の呼び名

D10

D13

D16

D19

D22

D25

D29

D32

鉄筋の貫通孔の孔径(㎜)

21

24

28

31

35

38

43

46

8.13.8 ボルト孔
(1) 孔あけは、工場で行う。
(2) 孔あけは、ドリル孔あけとする。ただし、普通ボルト、アンカーボルト又は鉄筋の貫通孔で板厚が 13mm 以下の場合は、せん断孔あけとすることができる。
(3) ボルトの孔径は、表 8.13.2 による。ただし、母屋又は胴縁の取付けに使用する普通ボルトの孔径は特記により、特記がなければ、ねじの呼び径+1.0mm とする

国土交通省大臣官房官庁営繕部

234

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(4) 溶融亜鉛めっき高力ボルトのめっき前の孔径は、表 8.13.2 の高力ボルトによる。
表 8.13.2 ボルトの孔径
種 類

孔 径(㎜)

ねじの呼び径 d1(㎜)高力ボルト

d1＋2.0

d1＜27

普通ボルト

d1＋0.5─

アンカーボルト

d1＋5.0─

8.13.9 仮設用部材の取付け等(1) 仮設のため、鉄骨に補助材の取付け、貫通孔の設置等の必要がある場合は、監督職員の承諾を受ける。
(2) 仮設のため、鉄骨に補助材を溶接する場合は、8.15.9 に準ずる。
8.13.10 仮組(1) 仮組の実施は、特記による。
(2) 仮組の実施に当たり、組立方法、確認方法、確認項目等を記載した施工計画書を作成する。
8.13.11 鉄骨製作用の基準巻尺
鉄骨製作用の基準巻尺は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の１級とし、工事現場用の基準巻尺と照合して、その誤差が工事に支障のないことを確認する。
14 節 高力ボルト接合
8.14.1 一般事項
この節は、トルシア形高力ボルトの摩擦接合又は JIS 形高力ボルトの摩擦接合に適用する。
8.14.2 摩擦面の性能及び処理(1) 摩擦面は、すべり係数値が 0.45 以上確保できるよう、摩擦接合面全面の範囲のミルスケールを除去した後、一様に錆を発生させたものとする。ただし、ショットブラスト又はグリッドブ
ラストによる処理を施し、同一の作業条件のもと作成された対比試験片との照合等により、摩擦面の表面粗度が 50μmRz 以上確保された状態であることを確認した場合は、錆の発生を要しない。
(2) 摩擦面には、鋼材のまくれ、ひずみ、へこみ等がないものとする。
(3) すべり試験を実施する場合、試験方法等は、特記による。
(4) フィラープレートは、鋼板とし、(1)と同様に処理する。
(5) 鋼材とボルトの頭部又は鋼材と座金の接触面は、鋼材のまくれ等を取り除き、平らに仕上げる。
8.14.3 標準ボルト張力
標準ボルト張力は、表 8.14.1 による。
表 8.14.1 標準ボルト張力
ボルトの等級

S10T、F10T

ねじの呼び標準ボルト張力（kN）

M12

62.6

M16

117

M20

182

M22

226

M24

262

国土交通省大臣官房官庁営繕部

235

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

8.14.4 高力ボルトのセットの取扱い(1) 高力ボルトのセットは、未開封の状態で搬入し、使用の直前に包装を開封する。
(2) 包装を開封して使用しなかった高力ボルトのセットは、再び包装して保管する。
(3) 試験又は締付け機器の調整に用いた高力ボルトは、本接合に使用しない。また、試験又は機器の調整にも再使用しない。
8.14.5 締付け施工法の確認(1) 高力ボルトの締付け作業に先立ち、工事で採用する締付け施工法を確認する。
(2) 確認の方法は、JASS 6 6.5［締付け施工法の確認］に準ずる。
8.14.6 組立(1) 摩擦面に摩擦力を低減させるものが生じないよう考慮して組立を行う。また、摩擦面に浮き錆が発生した場合又は油、塗料、じんあい等が付着した場合は、組立に先立ち取り除く。
(2) 接合部の材厚の差等により１mm を超える肌すきがある場合は、フィラープレートを入れる。
(3) ボルト頭部又はナットと接合部材の面が、1/20 以上傾斜している場合は、勾配座金を使用する。
(4) 組立後、ボルト孔心が一致せずボルトが挿入できない場合は、添え板等を取り替える。
8.14.7 締付け(1) 本接合に先立ち、仮ボルトで締付けを行い、板の密着を図る。
なお、仮ボルトの締付けは、8.19.3 の(2)から(4)までによる。
(2) 締付けに先立ち、ボルトの長さ、材質、ねじの呼び等が施工箇所に適したものであることを確認する。
(3) ボルトを取り付けた後、一次締め、マーキング、本締めの順序で本接合の締付けを行う。
(4) １群のボルトの締付けは、群の中央から周辺に向かう順序で行う。
(5) 一次締めは、表 8.14.2 によるトルクでナットを回転させて行う。
表 8.14.2 一次締付けトルク値
ねじの呼び

一次締付けトルク値（N･m)

M12

50 程度

M16

100 程度

M20、M22150 程度M24

200 程度(6) 一次締めしたボルトには、ボルト、ナット、座金及び母材 (添え板) にかけてマークを施す。
(7) 本締めは、標準ボルト張力が得られるよう行い、次による。
(ｱ) トルシア形高力ボルトは、専用のレンチを用いてピンテールが破断するまで締め付ける。
(ｲ) JIS 形高力ボルトは、トルクコントロール法又はナット回転法で締め付ける。
なお、ナット回転法の場合のナット回転量の規定値は、120°(M12 は、60°)とし、ボルトの長さがねじの呼びの５倍を超える場合の回転量は、特記による。
(8) 着氷のおそれがある場合は、締付け作業を行わない。ただし、適切な措置を講じ支障のない
場合は、この限りでない。
8.14.8 締付け後の確認(1) 締付け後に、次を確認した高力ボルトのセットを合格とする。
(ｱ) トルシア形高力ボルトの場合は、次による。
(a) ピンテールが破断していること。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

236

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(b) 一次締めの際につけたマークのずれにより、共回り又は軸回りが生じていないこと。
(c) ナット回転量は、各ボルト群のナットの平均回転角度が－30°から平均回転角度＋30°までの範囲であること。
(d) ボルトの余長は、ねじ１山から６山までの範囲であること。
(ｲ) JIS 形高力ボルトの場合は、次による。
(a) ナット回転法による場合は、次による。
① 一次締めの際につけたマークのずれにより、共回りが生じていないこと。
② ナット回転量は、規定値－30°から規定値＋30°まで(M12 は、規定値 0°から規定値＋30°まで）の範囲であること。
なお、回転量が不足している場合は、追締めし、所定の回転量であること。
③ ボルトの余長は、(ｱ)(d)による。
(b) トルクコントロール法による場合は、次による。
① 一次締めの際につけたマークのずれにより、共回りが生じていないこと。
② ナット回転量に著しいばらつきが認められるボルト群は、トルクレンチを用いて全てのボルトのナットを追締めする。この結果、締付けトルクと締め付け施工法の確認において設定した締付けトルクの基準値との差が±10％以内にあること。
なお、締付け不足が認められた場合は、追締めし、所定のトルクであること。
③ ボルトの余長は、(ｱ)(d)による。
(2) (1)の確認の結果、合格とならなかった場合は、高力ボルトのセットを新しいものに取り替える。
(3) 一度使用した高力ボルトのセットは、再使用しない。
(4) 締付け後の確認結果を記録し、監督職員の検査を受ける。
8.14.9 締付け機器及び確認用機器(1) 締付け機器及び確認用機器は、ボルトに適したものとし、適切に点検整備されたものとする。
(2) トルクコントロール法による締付けを行う場合は、毎日１回作業開始前に、JASS 6 6.4［高力ボルトの締付け］b.(4)に準じて締付け機器の調整を行い、その結果を記録する。ただし、あらかじめ監督職員と協議した場合は、この限りでない。
15 節 溶接接合
8.15.1 一般事項
この節は、手溶接（被覆アーク溶接）、半自動溶接（ガスシールドアーク溶接又はセルフシール
ドアーク溶接）、自動溶接（ガスシールドアーク溶接又はサブマージアーク溶接）等による溶接接合に適用する。
8.15.2 溶接作業における施工管理技術者(1) 溶接作業においては、施工管理技術者を配置する。
(2) 溶接作業における施工管理技術者は、JIS Z 3410（溶接管理－任務及び責任）に基づく溶接管理を行う能力を有する者とする。
(3) (1)及び(2)以外は、1.3.2［施工管理技術者］による。
8.15.3 溶接作業を行う技能資格者(1) 溶接作業は、技能資格者が行う。
(2) 溶接作業を行う技能資格者は、次に示す試験に基づく能力を有する者とする。ただし、自動溶接の場合は、十分な工事経歴も有する者とする。
(ｱ) 炭素鋼の手溶接の場合は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に従う工事に相応した試験。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

237

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 炭素鋼の半自動溶接の場合は、JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に従う工事に相応した試験。
(ｳ) 自動溶接の場合は、JIS Z 3801 又は JIS Z 3841 に従う試験。
(ｴ) 組立溶接の場合は、JIS Z 3801 又は JIS Z 3841 に従う工事に相応した試験。
(3) 工事の内容により、(2)の技能資格者に対して、技量付加試験を行う場合は、特記による。
(4) 技能資格者の能力に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を行い、その適否を判定し、監督職員の承諾を受ける。
(5) (1)から(4)まで以外は、1.6.3［技能資格者］による。
8.15.4 溶接の準備(1) 開先の形状は、特記による。
(2) 開先の加工は、自動ガス切断又は機械加工とする。精度は 8.13.3 により、精度が不良なものは修正する。
(3) 溶接材料は、丁寧に取り扱い、被覆剤のはく脱、汚損、変質、吸湿、錆等のあるものは使用しない。ただし、吸湿の疑いがあるものは、その種類に応じた条件で乾燥した後に使用する。
8.15.5 部材の組立(1) 部材の組立は、適切な治具等を用いて部材相互の位置等を正確に保ち、特にルート間隔を確保するとともに、部材相互に隙間が生じないよう密着させる。また、部材相互の隙間及び開先形状が不良なものは、修正する。
(2) 組立順序は、溶接変形が最小となるように決定する。
(3) 高力ボルト接合と溶接接合を併用する場合は、高力ボルト接合を先に行う。溶接に当たり、ボルト接合面の変形及びボルトへの入熱の影響を考慮して施工する。
(4) 組立溶接は、次による。
(ｱ) 組立溶接の位置は、板材の隅角部、本溶接の始点及び終点等の強度上並びに工作上支障のある箇所を避ける。
(ｲ) 開先内には、組立溶接を行わない。ただし、構造上、やむを得ず開先内に組立溶接を行う
場合は、本溶接後の品質が確保できる方法で、組立溶接を行う。
(ｳ) 組立溶接で本溶接の一部となるものは最小限とし、欠陥を生じたものは、全て削り取る。
(ｴ) 組立溶接の最小ビード長さは、表 8.15.1 により、組み立てた部材の形状が保持できるよう
適切な間隔で溶接する。
表 8.15.1 組立溶接の最小ビーﾄﾞ長さ

板厚

本溶接を被覆アーク溶接、ガスシール

本溶接をサブマージアーク溶

ドアーク溶接又はセルフシールドア

接で行う箇所のビード長さーク溶接で行う箇所のビード長さ
(mm)

(mm)

6mm 以下の場合

30506mm を超える場合

4070(注) 板厚が異なる場合は、厚い方の板厚とする。

(ｵ) 490N/mm2 級以上の高張力鋼又は厚さ 25mm 以上かつ 400N/mm2 級の軟鋼の組立溶接を被覆アーク溶接で行う場合は、低水素系溶接棒を使用する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

238

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

8.15.6 溶接部の清掃
溶接部は、溶接に先立ち、水分、油、スラグ、塗料、錆、溶融亜鉛めっきの付着等の溶接に支障となるものを除去する。
8.15.7 溶接施工
(1) 溶接施工は、次による。
(ｱ) 溶接機とその付属用具は、溶接条件に適したものとし、良好な溶接が安全に行えるものとする。
(ｲ) 溶接部は、有害な欠陥がないもので、表面は、可能な限り滑らかなものとする。
(ｳ) 溶接順序は、溶接変形が最小となるように決定する。
(ｴ) 作業架台、ポジショナー等を使用し、可能な限り、下向姿勢又は水平姿勢で溶接する。
(ｵ) 鋼材の材質、板厚、温度等を考慮し、必要に応じて予熱を行う。
(ｶ) エンドタブの取扱いは、次による。
(a) 完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接の場合は、溶接部の始端及び終端部に適切な材質、形状及び長さをもった鋼製エンドタブを用いる。ただし、鉄骨製作工場に十分な実績があり、溶接部の品質が確保できると判断され、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(b) エンドタブを切断する場合は、次による。
① 切断する箇所及び切断範囲は、特記による。
② 切断面の仕上げは、特記による。特記がなければ、グラインダーにより、粗さ 100μmRz
程度以下及びノッチ深さ１mm 程度以下に仕上げる。
(ｷ) 溶接に支障となるスラグ及び溶接完了後のスラグは、除去する。
(ｸ) 溶接に支障となるスパッター、摩擦接合の摩擦面のスパッター及び塗装下地となる部分のスパッターは、除去する。
(ｹ) アークストライクを起こしてはならない。ただし、アークストライクを起こした場合は、その措置について監督職員と協議する。
(ｺ) 裏当て金は、次による。
(a) 裏当て金の材質、形状及び長さは、溶接部の品質を確保できるものとする。
(b) 裏当て金は、フランジの内側に設置する。ただし、現場溶接等で、フランジの内側に設置することが困難な場合は、この限りでない。
(c) 裏当て金の組立に必要な溶接は、接合部に悪影響を与えないように行う。
(d) 初層の溶接において、継手部と裏当て金が十分に溶け込むようにする。
(2) 完全溶込み溶接は、次による。
(ｱ) 部材の両面から溶接する場合は、表面から溶接を行った後、健全な溶着部分が現れるまで
・ ・ ・

・ ・ ・

裏はつりを行い、裏はつり部を十分清掃した後、裏溶接を行う。ただし、サブマージアーク
・ ・ ・

溶接で、溶接施工試験等により十分な溶込みが得られることを確認した場合は、裏はつりを省略することができる。
(ｲ) 溶接部の余盛りは、緩やかに盛り上げる。また、余盛りの高さは、JASS 6 付則 6.［鉄骨精度検査基準］付表 3［溶接］による。
(ｳ) 板厚が異なる場合の突合せ継手の溶接部の形状は、次による。
(a) 低応力高サイクル疲労を受ける部位は特記により、その形状は、厚い方の材を 1/2.5 以
下の傾斜に加工し、開先部分で薄い方と同一の高さにする。
(b) (a)以外で板厚差による段違いが薄い方の板厚の 1/4 を超える場合又は 10mm を超える場
合は、Ｔ継手に準じた高さの余盛りを設ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

239

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(c) 板厚差による段違いが薄い方の板厚の 1/4 以下かつ 10mm 以下の場合は、溶接表面が薄い方の材から厚い方の材へ滑らかに移行するように溶接する。
(ｴ) スカラップの形状は、特記による。
(3) 部分溶込み溶接は、次による。
(ｱ) 初層の溶接は、所定の溶込みが得られるように行う。
(ｲ) 溶接部の余盛り及び余盛りの高さは、(2)(ｲ)による。
(4) 隅肉溶接は、次による。
(ｱ) 施工する溶接長さは、有効長さに隅肉溶接のサイズの２倍を加えたものとする。
(ｲ) 溶接部の余盛りの高さは、(2)(ｲ)による。
8.15.8 気温等による措置(1) 作業場所の気温が－５℃未満の場合は、溶接を行わない。
(2) 作業場所の気温が－５℃以上５℃以下の場合は、溶接線から 100mm 程度の範囲を適切な方法で加熱して、溶接を行う。
(3) 降雨、降雪等で母材がぬれている場合又は溶接に影響を及ぼすような風が吹いている場合は、溶接を行わない。ただし、適切な措置を講じ支障のない場合は、この限りではない。
8.15.9 関連する工事に必要な溶接
関連する工事のため、金物等を鉄骨部材に溶接する場合は、母材に悪影響を与えないように、
表 8.15.1 に示す最小ビード長さを確保するとともに、必要に応じて予熱等の措置を講ずる。
なお、溶接は、8.15.3 による技能資格者が行う。
8.15.10 溶接部等の確認(1) 溶接の着手前、作業中及び完了後に、次の項目について確認を行い、その結果の記録を監督職員に提出する。
(ｱ) 溶接着手前
隙間、食違い、ずれ、ルート間隔、開先角度及びルート面の加工精度等、組立溶接、溶接部の清掃の良否、予熱、エンドタブの取付け状態、完全溶込み溶接を行う技能資格者の識別
等(ｲ) 溶接作業中
溶接順序、溶接姿勢、溶接棒径、ワイヤ径、溶接電流、アーク電圧、入熱、パス間温度、・・・各層間のスラグの清掃、裏はつりの状態等(ｳ) 溶接完了後
外観及び表面欠陥（ビード表面の整否、ピット、アンダーカット、クレーター等の状態等）、
溶接部の寸法、内部欠陥、エンドタブの処理状態等(2) (1)の確認の結果、必要に応じて、8.15.13 により補修を行う。
8.15.11 溶接部の試験を行う技能資格者(1) 8.15.12 の溶接部の試験は、技能資格者が行う。
(2) 溶接部の試験を行う技能資格者は、次に示す試験機関に所属することとし、試験機関について、組織体制、所有する探傷機器、技能資格者、試験の実績等の資料を監督職員に提出し、承諾を受ける。
(ｱ) 当該工事に相応した技術と実績を有するものとする。
(ｲ) 当該工事の鉄骨製作工場に所属せず、かつ、当該工事における溶接部の品質管理の試験を行っていないこととする。
(3) 溶接部の外観試験を行う場合、技能資格者は、鋼構造建築溶接部及びその確認の方法について、十分な知識、技量及び経験に基づく能力を有する者とする。
(4) 超音波探傷試験、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験を行う場合、技能資格者は、JIS Z 2305（非国土交通省大臣官房官庁営繕部

240

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

破壊試験技術者の資格及び認証）に基づく試験に相応した能力並びに鋼構造建築溶接部及びその試験の方法について十分な知識、技量及び経験に基づく能力を有する者とする。
(5) (1)から(4)まで以外は、1.6.3 による。
8.15.12 溶接部の試験(1) 技能資格者が行う溶接部の試験は次により、試験結果の記録を監督職員に提出する。
(ｱ) 溶接部の外観試験は、次による。
(a)「鉄骨造の継手又は仕口の構造方法を定める件」（平成 12 年 5 月 31 日 建設省告示第 1464
号）第二号に関する確認を行う。
なお、試験方法等は、特記による。
(b) JASS 6 付則 6［鉄骨精度検査基準］の付表 3「溶接」に関する確認を行う。
なお、確認方法等は、特記による。
(ｲ) 完全溶込み溶接部の超音波探傷試験は次により、適用は特記による。
(a) 試験の規準は、(一社)日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準」による。
(b) 試験は、全ての溶接部について行う。
(ｳ) 割れの疑いがある表面欠陥には、JIS Z 2343-1（非破壊試験－浸透探傷試験－第１部：一般
通則：浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類）又は JIS Z 2320-1（非破壊試験－磁粉探
傷試験－第１部：一般通則）による試験を行う。
(2) (1)の(ｲ)及び(ｳ)の結果、不合格箇所がある場合は、8.15.13 による補修を行う。
8.15.13 溶接部の不合格箇所の補修(1) 溶接部の不合格箇所の補修は、次による。
(ｱ) 外観が不良な場合は、修正する。
(ｲ) 溶接部に融合不良、溶込み不良、スラグの巻込み、ピット、ブローホール等の有害な欠陥がある部分は、除去した後、再溶接を行う。
(ｳ) アンダーカット、クレーターの充填不足、のど厚不足、溶接の長さ不足等がある場合は、補修溶接を行う。補修溶接に当たり、鋼材温度の急冷却を防止する措置を講ずる。
(ｴ) 余盛りの過大部分は、母材に損傷を与えないように除去し、整形する。
(ｵ) 溶接部に割れがある場合は、溶接金属を全長にわたり除去し、再溶接を行う。ただし、適切な試験により、割れの範囲を明らかにした場合は、割れ及び割れの端から 50mm 以上の範囲を除去し、再溶接を行う。
(ｶ) 超音波探傷試験の結果が不合格の部分は、除去した後、再溶接を行う。
(ｷ) 溶接部の不合格箇所の補修用溶接棒の径は、手溶接の場合は、４mm 以下とする。
(2) 溶接により母材に割れが入った場合又は溶接割れの範囲が局部的でない場合は、その措置について監督職員と協議する。
(3) 補修を行った全ての溶接部について、8.15.10 に準ずる確認及び 8.15.12 に準ずる試験の結果の記録を監督職員に提出し、承諾を受ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

241

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

16 節 スタッド溶接
8.16.1 一般事項
この節は、スタッド溶接に適用する。
8.16.2 スタッド溶接作業を行う技能資格者(1) スタッド溶接作業は、技能資格者が行う。
(2) スタッド溶接作業の技能資格者の能力に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を行い、その適否を判定し、監督職員の承諾を受ける。
(3) (1)及び(2)以外は、1.6.3［技能資格者］による。
8.16.3 スタッドの仕上り(1) スタッドの仕上り高さは、所定の高さ－２mm から所定の高さ＋２㎜までの範囲とする。
(2) スタッドの傾きは、５°以内とする。
(3) カラーがスタッドの軸全周にわたって形成されているものとする。
(4) 母材又はスタッド材軸部に発生したアンダーカットは、0.5mm 以内とする。
8.16.4 スタッド溶接施工(1) スタッド溶接は、アークスタッド溶接の直接溶接とし、下向き姿勢とする。ただし、やむを得ず下向き以外の姿勢で溶接を行う場合は、溶接姿勢に相応した能力を有する者が溶接することとする。
(2) スタッド溶接用電源は、専用電源とする。ただし、スタッド溶接に必要な容量が確保できる
場合は、この限りでない。
(3) 次の場合は、施工に先立ち２本以上の試験溶接を行い、8.16.3 の仕上りの確認及び打撃曲げ試験を行う。この結果から溶接電流、溶接時間等の適切な溶接条件を確認する。
なお、打撃曲げ試験の曲げ角度は、30°とする。
(ｱ) 午前及び午後の作業開始前(ｲ) 溶接装置の移動又は交換時(ｳ) スタッドの径が異なるごと(4) 磁気吹きの影響を受けるおそれがある場合は、必要な措置を講ずる。
(5) 溶接面に、水分、錆、塗料、亜鉛めっき等の溶接作業及び溶接結果に支障となるものがある
場合は、スタッド軸径の２倍以上を丁寧に除去し、清掃を行う。
(6) デッキプレートを貫通させてスタッド溶接を行う場合は、事前に引張試験、曲げ試験、マクロ試験等を行い、溶接部の品質が確保できる施工条件を定める。
8.16.5 気温等による処置(1) 気温が０℃以下の場合は、溶接を行わない。ただし、溶接部から 100 ㎜の範囲の母材部分を36℃程度にガスバーナー等で加熱して溶接する場合は、この限りでない。
(2) 降雨、降雪等で母材がぬれている場合又は溶接に影響を及ぼすような風が吹いている場合は、溶接を行わない。ただし、適切な措置を講じ支障のない場合は、この限りでない。
8.16.6 スタッド溶接完了後の試験(1) スタッド溶接完了後の試験は、次による。
(ｱ) 外観試験(a) 全てのスタッド溶接部について、母材及びスタッド材軸部のアンダーカットの有無を確認する。
(b) 全てのスタッド溶接のカラーを確認し、8.16.3(3)を満足しないスタッドは、(ｲ)(b) に準じて打撃曲げ試験を行う。
(c) スタッドの仕上り高さ及び傾きの試験は、次による。
① 試験は抜取りとし、１ロットにつき１本以上抜き取る。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

242

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版② ロットの大きさは、100 本及びその端数とする。また、ロットは、スタッドの種類ごと
及び溶接される部材ごとに構成する。
③ スタッドの仕上りの高さ及び傾きは、測定器具を用いて計測する。
④ 試験したスタッドが合格の場合は、そのロットを合格とする。
⑤ 試験したスタッドが不合格の場合は、同一ロットから更に２本のスタッドを試験し、２本とも合格した場合は、そのロットを合格とする。それ以外の場合は、ロットの全てのスタッドを試験する。
(ｲ) 打撃曲げ試験(a) 試験は抜取りとし、(ｱ)(c)の①及び②による。
(b) 打撃により 15°まで曲げ、溶接部に割れその他の欠陥が生じない場合は、そのロットを合格とする。
(c) 試験したスタッドが不合格の場合は、(ｱ)(c)⑤による。
(d) 打撃曲げ試験に使用したスタッドは、欠陥のない場合、そのまま使用する。
(2) (1)の試験結果の記録を監督職員に提出し、不合格となったスタッドは、8.16.7 による補修を行う。
8.16.7 不合格スタッド溶接の補修(1) 試験したスタッドが不合格の場合は、隣接部に打直しを行う。
なお、隣接部に打直しができない場合は、(2)に準じて不合格スタッドを除去した後、打直しを行う。
(2) 欠陥が母材に及んでいる場合は、スタッドを除去した後、予熱して補修溶接を行い、グライ
ンダーで母材表面を平滑に仕上げた後に打直しを行う。
(3) (1)又は(2)により打直しを行った全てのスタッドに対して 8.16.6(1)(ｱ)に準じて試験を行い、その結果の記録を監督職員に提出し、承諾を受ける。
17 節 鉄骨の錆止め塗装
8.17.1 一般事項
(1) この節は、鉄骨の錆止め塗装に適用する。
(2) この節に規定する以外は、７章［塗装改修工事］による。
8.17.2 塗装の範囲(1) 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲は、特記による。また、耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲は、特記により、特記がなければ、次の部分以外の範囲を塗装する。
(ｱ) コンクリートに密着する部分及び埋め込まれる部分(ｲ) 高力ボルト摩擦接合部の摩擦面(ｳ) 密閉される閉鎖形断面の内面(ｴ) ピン、ローラー等密着する部分及び回転又は摺動面で削り仕上げした部分(ｵ) 組立によって肌合せとなる部分(2) 工事現場で溶接を行う部分であっても、溶接に支障となる錆が発生するおそれのある場合は、溶接に支障のない適切な防錆措置を講ずる。
(3) 工事現場で溶接を行う部分の両側それぞれ 100mm 程度の範囲及び超音波探傷試験に支障を及ぼす範囲の塗装は、超音波探傷試験の完了後に行う。
8.17.3 工事現場塗装
7.3.3［錆止め塗料塗り］(2)による錆止め塗料塗りの工事現場塗装は、次による。
(ｱ) 工事現場で組み立てた接合部の下地調整は、表 7.2.2［鉄鋼面の下地調整］によるＲＣ種とし、工場塗装と同種の錆止め塗料により塗装する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

243

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 現場搬入後に塗膜が損傷した部分は、活膜を残して除去し、錆止め塗料で補修する。
(ｳ) 錆が生じた部分は、旧塗膜を除去し、表 7.2.2 によるＲＢ種の下地調整を行った上、錆止め塗料で補修する。
8.17.4 塗料の種別(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内面の錆止め塗料の種別
は、特記による。特記がなければ、表 7.3.1［鉄鋼面錆止め塗料の種別］のＡ種とする。
(2) 耐火被覆材が接着する面に塗装する場合の錆止め塗料の種別は、特記による。
18 節 耐火被覆
8.18.1 一般事項
この節は、鉄骨の耐火被覆に適用する。
8.18.2 耐火被覆の種類等
耐火被覆は、耐火材吹付け、耐火板張り、耐火材巻付け、ラス張りモルタル塗り、耐火塗料等とし、その種類、材料、工法等は、特記による。
8.18.3 耐火被覆の性能、品質等(1) 耐火被覆の耐火性能は、特記による。
(2) 耐火被覆は、取付け強度及び付着強度が十分であるものとする。
(3) 貫通孔部、デッキプレートと梁の隙間、主要部材の取付け金物等は、適切に被覆するものとする。
8.18.4 耐火材吹付け(1) 耐火材吹付けの材料及び工法は、建築基準法に基づき、認定を受けたものとする。
(2) 吹付けに当たり、十分な養生を行い、周辺への飛散防止に努める。
8.18.5 耐火板張り(1) 耐火板張りの材料及び工法は、建築基準法に基づき、定められたもの又は認定を受けたものとする。また、見え掛り面に使用するものは、塗装等仕上げができるものとする。
(2) (1)以外は、耐火板の製造所の仕様による。
8.18.6 耐火材巻付け(1) 耐火材巻付けの材料及び工法は、建築基準法に基づき、認定を受けたものとする。
(2) (1)以外は、耐火材の製造所の仕様による。
8.18.7 ラス張りモルタル塗り(1) モルタル塗りの塗厚は、建築基準法に基づく性能を有するものとする。
(2) (1)以外の工法等は、６章 15 節［モルタル塗り］により、見え隠れ部は中塗り程度の仕上りとする。
8.18.8 耐火塗料
(1) 耐火塗料の材料及び工法は、建築基準法に基づき認定を受けたものとする。
(2) (1)以外は、耐火塗料の製造所の仕様による。
8.18.9 耐火被覆の試験
耐火被覆の種類に応じて、所定の試験を行う。
19 節 鉄骨の工事現場施工
8.19.1 一般事項
この節は、鉄骨の工事現場施工に適用する。
8.19.2 搬入(1) 鉄骨製作工場で加工された製品の工事現場への搬入に当たり、必要に応じて、養生を行う。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

244

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(2) 部材に曲がり、ねじれ等が生じた場合は、現場組立に先立ち修正する。
8.19.3 現場組立
(1) 組立は、組立順序、組立中の構造体の補強の要否等の検討を行い、本接合が完了するまで風荷重、自重等その他の荷重に対して安全な方法とする。
(2) 仮ボルトは、本接合のボルトと同軸径の普通ボルト等で損傷のないものを使用し、締付け本
数は、１群のボルト数の 1/3 以上かつ２本以上とする。
(3) 柱梁接合部の混用接合又は併用継手では、仮ボルトは、本接合のボルトと同軸径の普通ボル
ト等で損傷のないものを使用し、締付け本数は１群のボルト数の 1/2 以上かつ２本以上とする。
(4) 柱又は梁を現場溶接接合とする場合は、エレクションピース等の仮ボルトは、高力ボルトを使用し、全て締め付ける。
(5) 本接合に先立ち、ひずみを修正し、組立直しを行う。
(6) 吊上げの際に変形しやすい部材は、適切な補強を行う。
(7) 組立の完了後、形状及び寸法精度を確認し、監督職員の検査を受ける。
20 節 溶融亜鉛めっき工法
8.20.1 一般事項
(1) この節は、溶融亜鉛めっきを施した鉄骨を使用する工事に適用する。
(2) この節に規定する事項以外は、１節から２節まで及び 13 節から 19 節までによる。
8.20.2 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業における施工管理技術者(1) 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業においては、施工管理技術者を配置する。
(2) (1)以外は、1.3.2［施工管理技術者］による。
8.20.3 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け作業を行う技能資格者(1) 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の締付け作業は、技能資格者が行う。
(2) (1)以外は、1.6.3［技能資格者］による。
8.20.4 溶融亜鉛めっき(1) 溶融亜鉛めっき作業は、JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）によるＪＩＳマーク表示認証工場で行う。
(2) 鋼材の溶融亜鉛めっきは、表 8.20.1 により、種別は、鋼材の板厚に相応したものとする。
表 8.20.1 鉄鋼の亜鉛めっきの種別
ＪＩＳ種別

表面処理方法

記号又
は等級

板厚
(mm)

クロメート
皮膜の記号

HDZ55

6 以上

－

HDZ45

3.2 以上

－

Ｃ種

HDZ35

1.6 以上

－

Ｄ種

5級

－

4級

－

3級

－

規格番号

規格名称

めっき
の種類

Ａ種
(注)2

Ｂ種

Ｅ種

溶融亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

JIS H 8641

JIS H 8610

溶融亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

Ｆ種

２種－

CM2 C (注)1

(注) 1. CM2 C は、JIS H 8625 (電気亜鉛めっき及び電気カドミウムめっき上のクロメート皮膜) による。
2. 加工 (成形) 後、めっきを行うものに用いる。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

245

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(3) 普通ボルト、ナット類又はアンカーボルト類の溶融亜鉛めっきは、表 8.20.1 によるＣ種とする。
(4) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、JIS H 8641 に準じ、表 8.20.2 による。また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表 8.20.3 による。
表 8.20.2 溶融亜鉛めっき面の仕上り
項 目

仕

上

り

不 め っ き不めっき部は、製品全表面積の 0.5％までとし、各不めっき部分の面積
は、5cm2 以下とする。

傷・かすびき有害なものがないこと。

た

摩擦接合面にないこと。

れ

表 8.20.3 溶融亜鉛めっき面の補修
欠 陥

補 修 方 法不 め っ き(局部的な欠陥が点在する場合)
ワイヤブラシで入念に素地調整を行った後、高濃度亜鉛末塗料又は亜鉛
溶射により補修を行う。
(欠陥部が広範囲に渡る場合)
再めっきを行う。

か す び きやすり又はサンダー掛けにより平滑に仕上げる。

摩擦面のたれ

ボルト孔及び摩擦面縁に生じたたれは、やすりを用いて除去する。

(5) 開先面には、めっきの付着がないものとする。
(6) 外観試験を行い、溶接部に割れ等を認めた場合は、監督職員と協議する。
8.20.5 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合(1) 摩擦面には、すべり係数値が 0.4 以上確保できる処理を施すこととし、処理方法等は特記による。特記がなければ、次による。
(ｱ) ブラスト処理とする場合は、溶融亜鉛めっき後、ブラスト処理を施す。摩擦面の表面粗度は 50μmRz 以上とし、同一の作業条件のもと作成された対比試験片との照合を行い、所定の表面粗度が確保された状態であることを確認する。
なお、
ブラスト処理の範囲は、図 8.20.1 により、フィラープレートにも同様の処理を施す。

図 8.20.1 ブラスト処理の範囲(ｲ) りん酸塩処理とする場合は、溶融亜鉛めっき後、りん酸塩処理を施す。同一の作業条件のもと作成された対比試験片との照合を行い、所定のすべり係数値が確保された状態であることを確認する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

246

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

なお、りん酸塩処理の範囲は、ブラスト処理の場合と同様とする。
(2) ボルトの締付けは、次による。
(ｱ) ボルトを取り付けた後、一次締め、マーキング、本締めの順序で締付けを行う。
(ｲ) 一次締めは、8.14.7(5)による。
(ｳ) マーキングは、8.14.7(6)による。
(ｴ) 本締めは、8.14.7(7)(ｲ)によるナット回転法とする。
8.20.6 搬入及び現場組立搬入及び組立において、めっき面に傷が発生した場合の補修は、表 8.20.3 による。
8.20.7 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け後の確認
溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け後に、8.14.8 の(1)(ｲ)(a)及び(2)から(4)までに準じて締付けの確認を行う。
21 節 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事
8.21.1 一般事項
この節は、新設耐震壁、増打ち耐震壁、開口閉塞壁及び新設袖壁の増設工事に適用する。
8.21.2 既存部分の撤去等(1) 既存仕上げ等の撤去(ｱ) 既存仕上げの撤去範囲は、特記による。特記がなければ、本工事に支障となる最小限の範囲を撤去し、既存構造体を露出させる。
(ｲ) 工事に支障となる設備機器、配管等の撤去及び移設は、特記による。特記以外に支障となるものがある場合は、監督職員と協議する。
(2) 既存構造体の撤去(ｱ) 既存構造体の撤去範囲は、特記による。
・ ・ ・(ｲ) はつりだした鉄筋及び鉄骨の処置は、特記による。
(3) 既存構造体の寸法を実測し、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。
8.21.3 既存部分の処理(1) 打継ぎ面となる範囲の既存構造体コンクリート面に、目荒しを行う。
(2) 目荒しの程度は、特記による。
(3) 施工面に、ほこり、油等がないように十分清掃する。
(4) 既存構造体に、ひび割れや欠損等の不良部分がある場合は、監督職員と協議する。
8.21.4 材料
材料は、２節による。
8.21.5 あと施工アンカーの施工
施工は、12 節による。
8.21.6 鉄筋の加工及び組立(1) 既存部との取合い部分には、割裂補強筋を設ける。割裂補強筋の仕様は、特記による。
(2) (1)以外は、３節による。
8.21.7 型枠の組立及び取外し(1) 型枠は、セメントペースト、モルタル等を、既存部との取合い部分から、漏出させないように緊密に組み立てる。
(2) (1)以外は、8.7.8 による。
8.21.8 コンクリートの打込み(1) 打込みの工法の種類は次により、適用は特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

247

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｱ) 流込み工法
型枠の上部から重力を利用してコンクリートを流し込む工法。
(ｲ) 圧入工法
型枠の下部に圧入孔を設けてポンプ等で圧力を加えながら、コンクリートを型枠内部に打ち込む工法。
(2) 流込み工法(ｱ) 型枠の上部に流し込み用の開口を設ける。
なお、当該階からの打込みが困難な場合は、監督職員と協議する。
(ｲ) コンクリート投入口は、コンクリートの打込みに支障のないよう適切な間隔で配置する。
また、打込み高さが大きい場合は、２段以上に配置する。
(ｳ) 打込み区画は、１層１スパンの壁ごととし、打継ぎを設けない。ただし、これにより難い
場合は、監督職員と協議する。
(ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外は、8.7.1 から 8.7.7 まで及び 10 節による。
(3) 圧入工法(ｱ) 圧入孔管は、鉄筋等が圧入の障害とならない位置に取り付けるとともに、コンクリートの打込みに支障のないよう適切な間隔で配置する。また、打込み高さが大きい場合は、２段以上に配置する。
(ｲ) 圧入孔管、オーバーフロー管等は、型枠と隙間のないように密着させて固定する。
(ｳ) 圧入孔管には、コンクリートの逆流を防止する装置を設ける。
(ｴ) 型枠は、コンクリートの圧送による側圧の上昇を考慮した設計に基づき、堅固に組み立てる。
(ｵ) 型枠上部には、空気抜き孔及びオーバーフロー管を設ける。
(ｶ) コンクリートポンプは、脈動の小さい機種を使用する。
(ｷ) 打込みに先立ち、あらかじめ試験圧送等により、圧送負荷を確認する。
(ｸ) 圧入は、型枠に対して急激な圧力上昇が発生しない速度で行う。
(ｹ) 打込み区画は、１層１スパンの壁ごととし、打継ぎを設けない。ただし、これにより難い
場合は、監督職員と協議する。
(ｺ) (ｱ)から(ｹ)まで以外は、8.7.1 から 8.7.7 まで及び 10 節による。
8.21.9 既存構造体との取合い
既存構造体と増設壁との取合いの処理方法は、特記による。特記がなければ、既存構造体と増設壁との隙間には、グラウト材を注入する。
なお、グラウト材の注入は次による。
(ｱ) グラウト材は、必要量のみ練り混ぜ、練り置き時間を長くとらない。
(ｲ) 型枠には、あらかじめ注入孔及び空気抜き孔を設ける。
(ｳ) 注入孔は、グラウト材が十分に充填するよう適切な間隔で配置する。
(ｴ) 注入前には、コンクリート部分及び注入孔を水洗及び清掃し、不純物を除去する。
(ｵ) 注入作業は、徐々にグラウト材を注入し、注入圧力及び注入量により管理する。
(ｶ) 注入作業中にグラウト材が漏出する場合は、急結材でシールし、圧力低下を防止する。
(ｷ) グラウト材の硬化を確認後、型枠を取り外す。
(ｸ) 既存構造体とグラウト材の間に隙間のないことを、目視により確認する。
8.21.10 仕上げ
増設壁工事後の仕上げは、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

248

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

22 節 鉄骨ブレースの設置工事
8.22.1 一般事項
この節は、鉄骨架構部が枠付きで、その全周をモルタル等による間接接合により既存鉄筋コン
クリート造架構部と一体化する鉄骨ブレースの設置工事に適用する。
8.22.2 既存部分の撤去等
撤去等は、8.21.2 による。
8.22.3 既存部分の処理(1) 鉄骨ブレースの取り付く範囲の既存構造体のコンクリート面に、目荒しを行う。
(2) (1)以外は、8.21.3 の(2)から(4)までによる。
8.22.4 材料
材料は、２節による。
8.22.5 あと施工アンカーの施工
施工は、12 節による。
8.22.6 鉄骨ブレースの設置(1) 鉄骨部材の製作(ｱ) 鉄骨部材の製作は、13 節による。
(ｲ) 鉄骨部材の錆止め塗装は、17 節による。
(ｳ) 部材の形状が、搬入及び組立において設計図書により難い場合は、あらかじめ監督職員と協議する。
(2) 鉄骨部材の取付け(ｱ) 分割され搬入された部材は、必要に応じて地組を行う。
(ｲ) 地組された部材又は１部材として搬入された部材は、仮締めボルト、くさび、ジャッキ等を使用して取り付ける。
(ｳ) 取付けを調整し、所定の位置に設置されたことを確認する。
(ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外は、19 節による。
8.22.7 既存構造体との取合い(1) 既存構造体との取合い部分には、割裂補強筋を設ける。割裂補強筋の仕様は、特記による。
(2) 既存構造体と鉄骨の隙間は型枠でふさぎ、周囲にシール材等を充填する。
(3) 型枠上部に空気抜き孔を設ける。
(4) 型枠の設置に当たり、既存コンクリート面及び鉄骨ブレースの枠面を清掃し、不純物を除去する。
(5) グラウト材を、型枠下部に設けた注入孔からモルタルポンプを使用して注入する。
なお、下階への漏水防止については、適切な措置を講ずる。
(6) グラウト材の硬化を確認後、型枠を取り外す。
(7) 既存構造体とグラウト材との間に隙間のないことを、目視により確認する。
(8) (1)から(7)まで以外は、8.21.9 による。
8.22.8 接合部の塗装及び塗装の補修(1) 接合部の塗装は、17 節による。
(2) 現場搬入時及び取付け時に生じた塗装の損傷は、17 節により、均一な塗装面になるように補修する。
8.22.9 仕上げ
ブレース設置工事後の仕上げは、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

249

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

23 節 柱補強工事
8.23.1 一般事項
この節は、溶接金網巻き工法、溶接閉鎖フープ巻き工法、鋼板巻き工法及び帯板巻き付け工法
による柱の補強工事に適用する。
8.23.2 既存部分の撤去等
撤去等は、8.21.2 による。
8.23.3 既存部分の処理(1) 既存構造体のコンクリート面に、目荒しを行う。
(2) (1)以外は、8.21.3 の(2)から(4)までによる。
8.23.4 材料
材料は、２節による。
8.23.5 溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法(1) 鉄筋及び溶接金網の加工及び組立
加工及び組立は、３節による。
(2) 型枠の組立及び取外し(ｱ) 型枠は、セメントペースト、モルタル等を既存部との取合い部分から、漏出させないように緊密に組み立てる。
(ｲ) 型枠は、可能な限り型枠振動機が使用しやすいように組み立てる。
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外は、8.7.8 による。
(3) コンクリート及び構造体用モルタルの打込み
打込みの工法の種類は、次により、適用は特記による。
(a) 流込み工法① 8.21.8 の(1)(ｱ)及び(2)による。
② １回の打込み高さは１ｍ程度とし、１回ごとに締固めを行う。締め固めは振動機を用いるほか、必要に応じて、突締め、たたき締めを用い、コンクリート又は構造体用モルタ
ルを密実に締め固める。
(b) 圧入工法
8.21.8 の(1)(ｲ)及び(3)による。
8.23.6 鋼板巻き工法及び帯板巻き付け工法(1) 鋼板等の加工(ｱ) 柱頭及び柱脚に隙間を設ける場合は、特記による。
(ｲ) 溶接後の歪み及びグラウト後の変形防止のための適切な補強を行う。
(ｳ) 鋼板等の錆止め塗装は、17 節による。
(ｴ) 部材の形状が、搬入及び組立において設計図書により難い場合は、あらかじめ監督職員と協議する。
(2) 鋼板の組立及び取付け(ｱ) 鋼板巻き工法の場合(a) 鋼板の組立
既存構造体の梁に仮設のあと施工アンカーを設置し、金物を固定のうえチェーンブロッ
ク等で吊り上げ、所定の位置にセットする。
(b) 鋼板の肌合わせ
裏あて材等を仮止めし、くさびを打ち込み、肌合わせを行う。
(c) 鋼板の固定
鋼板は溶接にて固定する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

250

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

なお、溶接は、15 節による。
(ｲ) 帯板巻き付け工法の場合
既存柱の四隅にアングルをあてた後、アングル間の帯板を溶接にて固定する。
なお、溶接は、15 節による。
(ｳ) 組立の確認
鋼板等の組立後、監督職員の検査を受ける。
(ｴ) 接合部の塗装及び塗装の補修
接合部の塗装及び塗装の補修は、8.22.8 による。
(3) 既存構造体との取合い(ｱ) 鋼板巻き工法の場合(a) 既存構造体と鋼板との隙間は型枠でふさぎ、周囲にシール材等を充填する。
(b) 型枠上部に空気抜き孔を設ける。
(c) グラウト材を、型枠下部に設けた注入孔からモルタルポンプを使用して注入する。
なお、下階への漏出防止については、適切な措置を講ずる。
(d) グラウト材の硬化を確認後、型枠を取り外す。
(ｲ) 帯板巻き付け工法の場合
既存構造体と帯板の間に構造体用モルタルを詰め込む。
8.23.7 仕上げ
補強工事後の仕上げは、特記による。
24 節 連続繊維補強工事
8.24.1 一般事項
この節は、柱及び梁の連続繊維補強工事に適用する。
8.24.2 連続繊維補強工事における施工管理技術者(1) 連続繊維補強工事においては、施工管理技術者を配置する。
(2) 連続繊維補強工事における施工管理技術者は、連続繊維補強工事の施工に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。
(3) (1)及び(2)以外は、1.3.2［施工管理技術者］による。
8.24.3 連続繊維補強作業を行う技能資格者(1) 連続繊維補強作業は、技能資格者が行う。
(2) (1)以外は、1.6.3［技能資格者］による。
8.24.4 既存部分の撤去等
撤去等は、8.21.2 による。
8.24.5 材料
材料は、２節による。
8.24.6 施工(1) 下地処理(ｱ) コンクリート表面の凸凹は、削り取り、断面修復材、下地調整材等で平滑にする。
なお、これらの処理方法により表面を平滑にすることが困難な場合は、監督職員と協議する。
(ｲ) ひび割れ部の改修工法の種類は、4.1.4［外壁改修工法の種類］(1)又は(2)の樹脂注入工法に準じ、適用は特記による。
(ｳ) 柱及び梁の隅角部は、Ｒ状に面取りする。面取りの大きさは、特記による。
(ｴ) 建具や新設壁用等のアンカー筋は、事前に埋め込んでおくか捨てボルトを差し込んでおく。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

251

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｵ) 柱及び梁表面に付着しているほこり等は、除去する。また、水分がある場合は、十分な乾燥を行う。
(2) プライマーの塗布(ｱ) プライマーは、連続繊維シート製造所の指定する製品とする。
(ｲ) プライマーは、コンクリート表面が十分に乾燥していることを確認してから塗布する。乾燥していない場合は、必要な対策について監督職員と協議する。
(ｳ) プライマーは、ローラーはけを使い、コンクリート表面につやが出る状態まで十分に塗布する。
(ｴ) プライマー塗布後は、プライマーが乾くまで、水分、ほこり等が付着しないように養生する。養生期間は、製造所の仕様による。
(3) 下地調整
下地の不陸、段差、ピンホール等の小規模な不具合の調整は、金ごて、パテべら等で下地調整材を塗布して調整する。
(4) 連続繊維シートの貼付け(ｱ) 連続繊維シートを貼り付ける範囲に、ローラー又ははけで含浸接着樹脂を下塗りする。
(ｲ) 連続繊維シートの貼り付けは、ハンドレイアップで少し引張り気味に貼り付ける。連続繊
維シートは、しわや気泡が残らないように、ローラーやゴムべらで良く押さえ、コンクリー
トとの密着を図る。しわ、気泡、液溜り等が生じた場合は、監督職員と協議する。
(ｳ) 貼り付けた連続繊維シートの上面に、下塗りの含浸接着樹脂がにじみ出るのを確認した後、上塗りの含浸接着樹脂をローラー又ははけで塗布する。
(ｴ) 連続繊維シートを多層巻きする場合は、直前層の上塗りの後に次層の下塗りの含浸接着樹
脂を塗布した後、連続繊維シートを貼り付ける。
(5) 連続繊維シートの養生
上塗りの含浸接着樹脂が硬化するまで、水分、ほこり等が付着しないように養生する。養生
期間は、製造所の仕様による。
(6) 連続繊維補強材の強度試験
連続繊維補強材の強度試験は、次により、適用及び試験数量は、特記による。
なお、試験体は、工事現場で施工時に作成する。
(a) 引張強度試験は、JIS A 1191 (コンクリート補強用連続繊維シートの引張試験方法) による。
(b) 付着強度試験は、JIS A 6909 (建築用仕上塗材) に準ずる。
8.24.7 仕上げ
補強工事後の仕上げは、特記による。
25 節 耐震スリット新設工事
8.25.1 一般事項
この節は、柱と壁との接合部等にスリットを設ける工事に適用する。
8.25.2 施工(1) スリットの幅及び深さ
スリットの幅及び深さは、特記による。
(2) 既存部分の撤去等
撤去等は、8.21.2 の(1)、(3)及び 8.21.3(4)による。
(3) 既存の壁の切断

国土交通省大臣官房官庁営繕部

252

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

・ ・(ｱ) 切断中に水を使用する機器をスリット施工に用いる場合は、コンクリートののろを含めて漏出に対する適切な措置を講ずる。
(ｲ) スリットの施工に当たり、あと施工アンカーを用いて機器を固定する場合は、柱及び梁への打込みを避け、垂れ壁又は腰壁に固定する。また、タイル張り仕上げの場合は、タイルの目地部に固定する。
(ｳ) スリット施工後、清掃を行い、コンクリート片の残材、切断面に付着したコンクリートの・ ・のろ等を除去する。
(ｴ) 切断面に露出した鉄筋には、17 節による錆止めを行う。
(4) 充填材の挿入及び周囲補修等(ｱ) 耐火材
耐火材の使用箇所及び仕様は、特記による。
(ｲ) 遮音材
遮音材の使用箇所及び仕様は、特記による。
(ｳ) シーリング
外部に面するスリット部分のシーリングは、３章７節［シーリング］による。
(ｴ) (2)の撤去部の補修は、特記による。特記がなければ、撤去材と同一材で補修する。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
26 節 免震改修工事
8.26.1 一般事項
この節は、既存建築物の免震改修工事に適用する。
8.26.2 既存建築物の荷重保持(1) 既存建築物 (既存杭を含む) の一部を撤去する場合における荷重の保持方法は、既存構造体と同等以上の安全性を有する構造とする。
(2) 既存建築物の周囲及び基礎下の地盤を掘削する場合における荷重の保持方法は、既存構造体と同等以上の安全性を有する構造とする。
(3) 免震層の施工に当たり、水平拘束材を設置するなどして、既存建築物と同等以上の安全性を有する構造とする。
8.26.3 免震改修工事における施工管理技術者(1) 免震改修工事においては、施工管理技術者を配置する。
(2) (1)以外は、1.3.2［施工管理技術者］による。
8.26.4 掘削に伴う調査(1) 根切り箇所に近接して、崩壊又は破損のおそれのある建築物、埋設物等がある場合は、損傷を及ぼさないように適切な措置を講ずる。
(2) 給排水管、ガス管、ケーブル等の埋設が予想される場合は、調査を行う。
なお、給排水管等を掘り当てた場合は、損傷しないように注意し、必要に応じて、応急処置を行い、監督職員及び関係者と協議する。
8.26.5 既存部分の撤去等
既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、8.21.2 による。また、
既存杭については、8.28.2(1)及び(2)による。
8.26.6 既存部分の処理
既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、8.21.3 による。また、
既存杭については、8.28.2(3)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

253

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

8.26.7 支承材及び減衰材(1) 支承材又は減衰材の材質及び諸元は、特記による。
(2) 性能確認試験の項目及び数量は、特記による。
(3) 製品検査における項目、内容、判定基準、検査頻度等は、特記による。
(4) (1)から(3)まで以外は、２節による。
8.26.8 運搬及び養生(1) 支承材又は減衰材を運搬する場合は、傷及びへこみが発生しないよう養生するとともに、可動部分は動かないよう固定する。
(2) 支承材又は減衰材は、屋内に保管する。やむを得ず屋外に保管する場合は、落下物、車両による衝突等により損傷を受ける危険性のない場所とし、平坦な設置台に載せ、シート等で養生するほか、次による。
(ｱ) 直射日光にさらさない。
(ｲ) 長期にわたって高温にしない。
(ｳ) 油、薬品等に汚染させない。
(ｴ) 火気の使用に注意する。
(ｵ) 風雨にさらさない。
(ｶ) 積み重ねをしない。ただし、積層ゴムを積み重ねる場合であって、支障のある偏りがなく２段までとした場合は、この限りではない。
8.26.9 荷重の受け替え
仮に保持していた荷重の受け替えについては、過大な鉛直変形の発生等により建築物の耐震性能が損なわれないよう、当該部位の周囲において荷重を受け替えた影響も考慮する。
8.26.10 支承材又は減衰材の設置(1) 防錆処置は、特記による。
(2) 支承材又は減衰材の設置位置の寸法許容差は、特記による。
(3) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は(1)及び(2)によるほか、次による。
(ｱ) あと施工アンカーの施工は、12 節による。
(ｲ) 鉄筋の加工及び組立は、8.21.6 による。
なお、割裂補強筋の適用は、特記による。
(ｳ) 型枠の組立及び取外しは、8.21.7 による。
(ｴ) コンクリートの打込みは、8.21.8 による。
8.26.11 水平拘束材の除去
水平拘束材の除去は、部分的に除去された状態が最小限となるよう、支承材又は減衰材が全て設置された後に、可能な限り短期間において一斉に除去を行う。
8.26.12 塗装の補修
塗装の補修は、8.22.8 による。
8.26.13 仕上げ
支承材又は減衰材設置後の仕上げは、特記による。
8.26.14 耐火被覆
支承材への耐火被覆の適用及び仕様は、特記による。
8.26.15 免震エキスパンションジョイント等免震化された部分の周囲に設置するエキスパンションジョイントの仕様、工法等は、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

254

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

8.26.16 検査
検査の項目及び数量は、特記による。
8.26.17 維持管理要領(1) 維持管理要領の作成
当該建築物の維持管理要領を作成し、保全に関する資料として監督職員に提出する。
(2) 記載する項目
維持管理要領に記載する項目は、特記による。特記がなければ、次の項目を記載する。
(ｱ) 維持管理の目的(ｲ) 点検種別（定期点検、応急点検、詳細点検）、実施時期(ｳ) 点検項目(ｴ) 統括管理体制(ｵ) 点検・検査結果の保管(3) 維持管理に必要な計測機器等の設置
地震計、下げ振り、けがき板、別置き試験体等、維持管理に必要な計測機器等の設置の有無
及び仕様は、特記による。
27 節 制振改修工事
8.27.1 一般事項
この節は、制振改修工事における既存建築物への減衰材の設置工事に適用する。
8.27.2 既存部分の撤去等(1) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、8.21.2 による。
(2) 既存部分が鉄骨造の場合は、8.21.2 の(1)及び(3)によるほか、次による。
(ｱ) 既存鉄骨の撤去範囲及び撤去方法は、特記による。
(ｲ) 既存鉄骨の処置は、特記による。
8.27.3 既存部分の処理(1) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、8.21.3 による。
(2) 既存部分が鉄骨造の場合は、次による。
(ｱ) 施工面に、ほこり、油等がないように、十分清掃する。
(ｲ) 既存鉄骨に発錆等の不良部分がある場合は、監督職員と協議する。
8.27.4 減衰材(1) 減衰材の材質及び諸元は、特記による。
(2) 性能確認試験の項目及び数量は、特記による。
(3) 製品検査における項目、内容、判定基準、検査頻度等は、特記による。
(4) (1)から(3)までによるほか、２節による。
8.27.5 運搬及び養生(1) 減衰材を運搬する場合は、傷及びへこみが発生しないよう養生するとともに、可動部分は動かないよう固定する。
(2) 減衰材は、屋内に保管する。やむを得ず屋外に保管する場合は、落下物、車両による衝突等
により損傷を受ける危険性のない場所とし、平坦な設置台に載せ、シート等で養生するほか、次による。
(ｱ) 直射日光にさらさない。
(ｲ) 長期にわたって高温にしない。
(ｳ) 油、薬品等に汚染させない。
(ｴ) 火気の使用に注意する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

255

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｵ) 風雨にさらさない。
(ｶ) 積み重ねをしない。
8.27.6 減衰材の設置(1) 防錆処置は、特記による。
(2) 減衰材の設置位置の寸法許容差は、特記による。
(3) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は(1)及び(2)によるほか、次による。
(ｱ) あと施工アンカーの施工は、12 節による。
(ｲ) 鉄筋の加工及び組立は、8.21.6 による。
なお、割裂補強筋の適用は、特記による。
(ｳ) 型枠の組立及び取外しは、8.21.7 による。
(ｴ) コンクリートの打込みは、8.21.8 による。
(ｵ) 鉄骨架構の設置は、8.22.6 に準ずる。
(4) 既存部分が鉄骨造の場合は、(1)及び(2)によるほか、8.22.6 及び 8.22.7 による。
なお、割裂補強筋の適用は、特記による。
8.27.7 塗装の補修
塗装の補修は、8.22.8 による。
8.27.8 仕上げ
減衰材設置後の仕上げは、特記による。
8.27.9 検査
検査の項目及び数量は、特記による。
28 節 土工事及び地業工事
8.28.1 一般事項
この節は、耐震改修に伴う土工事及び地業工事に適用する。
8.28.2 既存杭の撤去等(1) 既存杭の一部を撤去する場合の撤去範囲及び撤去方法は、特記による。
(2) 撤去、改修等を行う既存杭を実測し、位置、寸法等を確認する。
なお、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。
(3) 既存杭の杭頭部等を処理する場合は、特記による。
(4) 既存杭を補強する場合は、特記による。
(5) 既存杭の健全性を確認する試験を行う場合は、特記による。
8.28.3 土工事(1) 災害及び公害の防止(ｱ) 工事中は、異常沈下、法面の滑動等による災害が発生しないよう、災害防止措置を講ずる。
(ｲ) 工事現場内外における土砂の運搬によるこぼれ及び飛散、排水による泥土の流出等を防止し、必要に応じて、清掃及び水洗いを行う。
(ｳ) 掘削機械等の使用に当たり、騒音、振動等の工事現場内外への危害の防止及び周辺環境の維持に努め、必要に応じて適切な措置を講ずる。
(2) 根切り等(ｱ) 根切り(a) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき、適切な法面又は山留めを設ける。
(b) 根切り場所に近接して、崩壊又は破損のおそれのある建築物、埋設物等がある場合は、
国土交通省大臣官房官庁営繕部

256

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

損傷防止措置を講ずる。
(c) 給排水管、ガス管、ケーブル等の埋設が予想される場合は、調査を行う。
なお、給排水管等を掘り当てた場合は、損傷しないように注意し、必要に応じて応急処置を行い、監督職員及び関係者と協議する。
(d) 工事に支障となる障害物を発見した場合は、監督職員と協議する。ただし、容易に取り除ける障害物は、この限りではない。
(e) 根切り底は、地盤をかく乱しないように掘削する。地盤をかく乱した場合は、監督職員の承諾を受け、自然地盤と同等以上の強度となるように適切な措置を講ずる。
(f) 根切り底は、凍結等による支障がないようにする。
(g) 根切り底の状態、土質及び深さを確認し、監督職員の検査を受ける。
なお、根切り底の状態等が設計図書に定められた支持地盤と異なる場合は、監督職員と協議する。
(ｲ) 排水(a) 工事に支障を及ぼす雨水、湧き水、たまり水等は、適切な排水溝、集水桝等を設け、ポンプ等により排水する。
ただし、予想外の出水等により施工上重大な支障を生じた場合は、直ちに監督職員と協議する。
(b) 排水により根切り底、法面、工事現場内、近隣等に有害な影響を与えないよう適切な措置を講ずる。
(c) 工事現場外へ放流の場合は、必要に応じて沈砂槽等を設け、関係法令等に基づき適切に放流する。
(ｳ) 埋戻し及び盛土(a) 埋戻しに先立ち、埋戻し部分にある型枠等を取り除く。ただし、型枠等を存置する場合
は、監督職員と協議する。
(b) 埋戻し及び盛土の材料並びに工法は、特記による。特記がなければ、表 8.28.1 により、種別は特記による。
なお、埋戻し及び盛土は、300mm 程度ごとに締め固める。また、余盛りは、土質に応じて行う。
表 8.28.1 埋戻し及び盛土の種別
種 別

材

料

工

法

A種

山砂の類

水締め、機器による締固め

B種

根切り土の中の良質土機器による締固め

C種

他現場の建設発生土の中の良質土機器による締固め

D種

再生コンクリート砂

水締め、機器による締固め(c) 表 8.28.1 のＢ種又はＣ種の場合は、良質土と認められない場合、監督職員と協議する。
(ｴ) 建設発生土の処理
建設発生土の処理は、特記による。特記がなければ、工事現場外に搬出し、関係法令等に基づき、適切に処理する。
(3) 山留め(ｱ) 山留めの設置(a) 山留めは、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）
その他関係法令等に基づき、安全に設置する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

257

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(b) 山留めは、地盤の過大な変形や崩壊を防止できるものとし、地盤調査報告書、工事現場の土質状況等を総合的に判断し、適切な構造計算を行い、所定の耐力を有するものとする。
(ｲ) 山留めの管理
山留め設置期間中は、常に周辺地盤及び山留めの状態について、点検及び計測する。異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じ、監督職員に報告する。
(ｳ) 山留めの撤去
山留めの撤去は、撤去しても安全であることを確認した後、慎重に行う。また、地盤の変形を防止する適切な措置を講ずるための鋼矢板等の抜き跡の処理は、特記による。特記がなければ、直ちに砂で充填する等の処理を行う。
なお、山留め壁等を存置する場合は、特記による。
8.28.4 地業工事
(1) 施工一般(ｱ) 工事現場において発生する騒音、振動等による近隣に及ぼす影響を極力防止するとともに、排土、排水、油滴等が飛散しないように養生を行う。また、排土、排水等は、関係法令等に基づき、適切に処理する。
(ｲ) 杭の施工に当たり、随時、杭心の位置を確認する。
(ｳ) 設置された杭には、有害な衝撃、荷重等を与えない。
(ｴ) 地中埋設物等については、8.28.3(2)(ｱ)の(b)から(d)までによる。
(ｵ) 施工状況等については、随時、監督職員に報告する。
(ｶ) (3)において、次の(a)から(f)までのいずれかに該当する場合は、監督職員と協議する。
(a) 予定の深さまで到達することが困難な場合(b) 予定の掘削深度になっても、支持層が確認できなかった場合(c) 予定の支持層への所定の根入れ深さを確認できなかった場合(d) 所定の寸法、形状及び位置を確保することが困難な場合(e) 施工中に傾斜、変形、ひび割れ、異常沈下、掘削孔壁の崩落等の異状が生じた場合(f) (a)から(e)まで以外に、杭が所定の性能を確保できないおそれがある場合(ｷ) 地業工事における安全管理は、1.3.7［施工中の安全確保］による。
(2) 試験及び報告書(ｱ) 試験一般(a) 工事の適切な時期に、設計図書に定められた杭又は支持地盤の位置及び土質について、(ｲ)又は(ｳ)に示す試験を行い、その結果に基づき、支持力又は支持地盤の確認を行う。
(b) 試験は、監督職員の立会いのもと行い、その後の施工について、監督職員と協議する。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(ｲ) 試験杭は、次による。
(a) 試験杭の位置、本数及び寸法は、特記による。
(b) 試験杭の施工方法は、特記による。ただし、特定埋込杭工法を用いる場合は、工法ごとに定められた条件による。
(c) 試験杭は、本杭に先立ち施工し、試験杭の結果により、本杭の施工における管理基準等を定める。
(d) 試験杭の施工設備は、本杭に用いるものを使用する。
(ｳ) 載荷試験(a) 杭の載荷試験① 杭の載荷試験は、鉛直載荷試験又は水平載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

258

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版② 試験杭の位置、本数及び載荷荷重は、特記による。
③ 報告書の記載事項等は，特記による。
(b) 地盤の載荷試験① 地盤の載荷試験は、平板載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。
② 試験位置及び載荷荷重は、特記による。
③ 載荷板を設置する地盤は、掘削、載荷装置等で乱さないようにする。
④ 報告書の記載事項等は，特記による。
(ｴ) 報告書等(a) 報告書の記載内容は、次により、施工完了後、監督職員に提出する。
① 工事概要② 杭材料、施工機械及び工法③ 実施工程表④ 工事写真⑤ 試験杭の施工記録及び地業工事に伴う試験結果の記録⑥ (3)及び(4)における施工記録⑦ 「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置（平成 28 年 3 月 4 日 国
土交通省告示第 468 号）」に規定する施工の適正性を確認する施工記録を保存する期間(b) 試験杭において採取した土砂は、土質資料として整理し、(a)の報告書とともに、監督職員に提出する。
(3) 杭地業
杭地業の工法等は、次による。
(a) 杭地業の工法は、特記による。
(b) 杭地業における施工管理技術者① 杭地業においては、施工管理技術者を配置する。
② ①以外は、1.3.2［施工管理技術者］による。
(c) 専門工事業者が工事の規模に相応した施工機械、施工体制、施工実績等を有していることを証明する資料を、監督職員に提出する。
(d) 支持層の位置、土質、杭の根入れ長さ及び水平方向の位置ずれの精度は、特記による。
(e) 杭の寸法等は、特記による。
(f) 杭の継手を溶接とする場合は、溶接方法に応じた技能資格者が行うものとし、溶接施工
は、JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）及び日本溶接協会規格 WES 7601（基礎杭打設時における溶接作業標準）による。
なお、技能資格者の技量及び溶接部の確認は、特記による。
(g) 杭頭の処理が必要な場合は、特記による。
(h) 本杭の施工は、試験杭の結果に基づき行い、施工方法は、特記による。ただし、特定埋込杭工法を用いる場合は、試験杭の結果及び特定埋込工法ごとに定められた条件による。
(i) 全ての杭について、施工状況等を管理し、又は、計測して記録する。
なお、記録する施工状況等は、工法に応じた特記による。
(4) 砂利、砂、捨コンクリート地業等(ｱ) 砂利及び砂地業(a) 砂利及び砂地業の範囲及び厚さは、特記による。特記がなければ、厚さは 60mm とする。
(b) 砂利を敷き均し、所定の厚さに締め固める。
(c) 締固めは、ランマー３回突き、振動コンパクター２回締め又は振動ローラー締め程度とし、緩み、ばらつき等がないように、十分締め固める。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

259

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(d) 厚さが 300mm を超える場合は、300mm ごとに締固めを行う。
(ｲ) 捨コンクリート地業(a) 捨コンクリートの範囲及び厚さは、特記による。特記がなければ、厚さは 50mm とし、平たんに仕上げる。
(b) (a)以外は、11 節による。
(ｳ) 施工記録(a) 厚さ及び締固めの状況を確認し、記録する。
(b) 仕上りレベルを記録する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

260

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

９章 環境配慮改修工事
１節 石綿含有建材の除去工事
9.1.1 一般事項
(1) 適用範囲
この節は、労働安全衛生法に基づく石綿を含有する、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等(石綿を含有する保温材、耐火被覆材及び断熱材)及び石綿含有成形板（以下「石綿含有建材」という。
）の除去工事に適用する。また、１章[各章共通事項]と併せて適用する。
(2) 基本要求品質
石綿含有建材は、安全かつ完全に除去すること。
(3) 施工一般
大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省
令第 21 号。以下「石綿則」という。
）その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、施工を行う。
(4) 仕上げ工事
石綿含有建材除去後の仕上げ工事については、特記による。
(5) 石綿含有建材の調査は、次による。
(ｱ) 調査範囲、既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与等は、特記による。
なお、分析による石綿含有の調査を行う場合は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」（平成 18 年８月 21 日 基発第 0821002 号、最終改正 平成 28 年４月 13 日 基発 0413 第３号）に基づく方法により、分析方法は特記による。
(ｲ) 調査は、目視、設計図書、石綿有無の調査報告書等により確認し、調査結果を取りまとめ
監督職員に提出する。
(ｳ) 調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。
(6) 石綿粉じん濃度測定の適用、測定方法、測定時期、測定場所及び測定箇所数は、特記による。
9.1.2 除去工事共通事項(1) 専門工事業者
石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。
(2) 石綿作業主任者
石綿含有建材の除去に当たり、石綿則に基づき、石綿作業主任者を選任する。
なお、石綿作業主任者は、石綿作業主任者技能講習修了者又は平成 18 年 3 月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習修了者とする。
(3) 除去作業者
石綿含有建材の除去に従事する作業者 (以下「除去作業者」という。) は、石綿則に基づく特別の教育を受けた者とする。
なお、除去作業者は、一般健康診断、石綿健康診断及びじん肺健康診断を受診した者で、肺機能に異常がない者とする。
(4) 特別管理産業廃棄物管理責任者
廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を配置する。ただし、石綿含有成形板の除去工事を除く。
(5) 施工区画
石綿含有建材の除去に当たり、直接除去を行う作業区域 (場所) 、前室、洗身室及び更衣室の３室で構成するセキュリティゾーン、廃棄物保管場所等で、除去工事に直接又は間接に関係する箇所の区画を行う。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

261

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(6) 表示及び掲示は、次による。
(ｱ) 石綿則に基づき、喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外立入禁止について、作業場の見やすい箇所に表示を行う。また、大気汚染防止法に基づき、事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。
(ｲ) 労働安全衛生規則に基づき、石綿作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項について、作業場の見やすい箇所に掲示を行う。
(ｳ) 石綿則に基づき、石綿含有建材の有無の事前調査結果の概要、石綿を取り扱う作業場であること、石綿の人体に及ぼす作用、石綿取扱い上の注意事項及び使用すべき保護具について、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示を行う。
(ｴ) 「建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について(平成 17 年８月２日 基安発第 0802001 号)」に基づき、「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。
(ｵ) 特定粉じん排出等作業を行う場合は、届出の内容を(ｴ)の掲示に追記する。
(ｶ) 石綿則に基づき、運搬又は保管する場合の容器等に石綿であること及び取扱い上の注意事項を表示する。
(7) 保護具等は、次による。
(ｱ) 作業者は、石綿則に基づき、作業内容に応じ、作業に適した呼吸用保護具を使用する。
(ｲ) 作業者は、半面形の呼吸用保護具を使用する場合は、必要に応じて、保護めがね又はフードを併用する。
(8) 保護衣、作業衣は、次による。
(ｱ) 作業者は、石綿則に基づき、保護衣又は作業衣を使用する。ただし、隔離空間内で作業する場合は、保護衣を使用する。
(ｲ) 保護衣は、JIS T 8115(化学防護服)の浮遊固体粉じん防護用密閉服(タイプ５)同等品以上のものとし、原則として、使い捨てタイプのものを使用する。
(ｳ) 作業衣は、石綿が付着しにくく、付着した石綿が容易に除去できるものとする。
9.1.3 石綿含有吹付け材の除去(1) 石綿含有吹付け材の除去に伴い、石綿の作業場から外部への飛散防止及び処理を必要としない壁、床、機器等への汚染防止のため、石綿則及び大気汚染防止法に基づき、隔離する。隔離の方法等は、次による。
(ｱ) 壁面、床面等にプラスチックシート等(以下「隔離シート」という。)を接着テープ等で隙間なく接合して貼り付ける。
なお、隔離シートは、壁面は厚さ 0.08mm 以上、床面は厚さ 0.15mm 以上（２枚重ね）のもので、作業場と他の場所を確実に隔離できるものとする。
(ｲ) 隔離した作業場への出入りによる石綿粉じんの外部への漏洩を防止するため、セキュリティゾーンを設置する。
(ｳ) 施工区画内には洗眼及びうがいのできる設備を設ける。
(ｴ) 洗身室にはエアシャワー設備を設ける。
(ｵ) 隔離した作業場及びセキュリティゾーン内は、集じん・排気装置を使用し、石綿粉じんを捕集するとともに負圧を維持する。集じん・排気装置は、石綿粉じんの大気への飛散を防止するためのＨＥＰＡフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するエアフィルタ付きの設備とする。
(ｶ) 集じん・排気装置は、使用する場所において、使用前に点検し、漏れがないことを確認する。
(ｷ) 作業開始後、直ちに粉じんを迅速に測定できる機器により集じん・排気装置の排気口から国土交通省大臣官房官庁営繕部

262

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版の漏洩の有無を確認し、異常が認められたときは、直ちに作業を中止し、必要な措置を講ずる。
(ｸ) 作業中に隔離した作業場及びセキュリティゾーン内が負圧に保たれていること並びに集じん・排気装置からの漏れがないことを定期的に確認する。
(ｹ) (ｶ)から(ｸ)までの確認を行った日、確認方法、確認結果等を記録し、工事終了まで保管する。
(ｺ) 隔離した作業場の内部で除去作業する場合は、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具を使用する。
(2) 工法は、次による。
(ｱ) 石綿含有吹付け材の除去工法は、特記による。特記がなければ、次による。
(a) 石綿含有吹付け材を粉じん飛散抑制剤により湿潤化した後に、除去する。
なお、粉じん飛散抑制剤は、除去工事によって発生する石綿粉じんの飛散を抑制するための薬液とする。
(b) 除去に当たり、粉じん飛散抑制剤の効果を確認し、ケレン棒等により石綿含有吹付け材を掻き落とす。
(c) 除去作業終了後、除去面に石綿含有吹付け材が残っていないか、目視確認を行い、残っていた場合は、再度湿潤化し、ワイヤブラシ等で残さずに除去を行う。
(d) (c)の後に、除去面に粉じん飛散防止処理剤を散布する。
なお、粉じん飛散防止処理剤は、石綿含有吹付け材の層からの石綿粉じんの飛散を防止するための薬液とする。
(ｲ) 除去した石綿含有吹付け材等の梱包は、石綿則及び廃棄物処理法に基づき、次による。
なお、石綿含有吹付け材の飛散防止措置は湿潤化又は固形化とし、特記による。特記がなければ、湿潤化とする。
(a) 除去作業場所において、厚さが 0.15mm 以上のプラスチック袋等の耐水性の材料の中に入れ、袋の中の空気をよく抜いて、密封する。この際、石綿含有吹付け材等が湿潤化又は固形化していることを確認する。
(b) 前室で、高性能真空掃除機等により、プラスチック袋等の耐水性の材料に付着している
粉じんを除去する。高性能真空掃除機は、ＨＥＰＡフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するエアフィルタを装着した真空掃除機とする。
(c) 前室又は洗身室で、さらに、厚さが 0.15mm 以上のプラスチック袋等の耐水性の材料をかぶせ、二重に梱包して密封し、「廃石綿等」であることの表示を行う。
(3) 除去した石綿含有吹付け材等の保管、運搬及び処分は、廃棄物処理法に基づき、次による。
(ｱ) 石綿含有吹付け材等の保管は、次の(ｲ)によるほか、
1.3.12[発生材の処理等](4)(ｳ)による。
また、運搬及び処分は、次の(ｳ)及び(ｴ)によるほか、1.3.12 (4)(ｴ)による。
なお、運搬又は処分を委託する場合は、委託契約書及びマニフェストに、固形化又は安定化の方法、廃石綿等が含まれること等を記載する。
(ｲ) 石綿含有吹付け材等を工事現場外へ搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、廃石綿等の保管場所であることの表示を行う。
なお、周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするとともに、分別した廃棄物の種類ごとに、廃棄物処理法の「特別管理産業廃棄物保管基準」に基づき、保管する。
(ｳ) 石綿含有吹付け材等の運搬車及び運搬容器は、石綿含有吹付け材等が飛散及び流出するおそれのないものとする。また、運搬車両の荷台に覆いをかけるなど飛散防止措置を講ずる。
(ｴ) 石綿含有吹付け材等の処分は、次の(a)又は(b)により、処分方法は特記による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

263

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(a) 埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。
(b) 中間処理の場合は、都道県知事等から設置許可を受けた溶融施設において溶融又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。
(4) 確認及び後片付けは、次による。
(ｱ) 除去作業終了後、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。
(ｲ) 除去が十分行われたことを、原則として、監督職員の立会いのもと、確認する。
(ｳ) 隔離シートに付着した石綿等の粉じんの再飛散を防止するために、シート全面に、粉じん飛散防止処理剤を散布する。必要に応じて、粉じん飛散抑制剤を空気中へ散布して、石綿を沈降させる。
(ｴ) 隔離シートの撤去は、集じん・排気装置で十分に吸引・ろ過し、隔離空間内部の空気中の総繊維数濃度を測定して、石綿等の粉じんが処理されたことを確認した時点で行う。
なお、取り外した隔離シートは、粉じん付着面を内側にして折りたたむ。
(ｵ) 設置された足場及び仮設材は、解体前に足場等に付着した石綿等の粉じんを高性能真空掃除機で十分に清掃する等により、付着したものを除去した後、解体し、搬出する。
(ｶ) 隔離シート、保護衣、フィルタ等の廃棄物は、(2)(ｲ)により、飛散防止措置を講ずる。
(ｷ) 隔離シート、保護衣、フィルタ等の廃棄物の保管、運搬及び処分は、(3)による。
(ｸ) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。
9.1.4 石綿含有保温材等の除去(1) 石綿含有保温材等の除去は、石綿則及び大気汚染防止法に基づき、次により、除去方法は特記による。
(ｱ) 破砕して除去する場合は、9.1.3 による。
(ｲ) 原形のまま、手ばらしの場合は、(2)から(5)までによる。
(2) 作業場の区画は、次による。
(ｱ) 石綿含有保温材等の除去に伴い、作業場から外部への石綿の飛散防止のため、養生シート等を用いて区画する。
(ｲ) 石綿含有保温材等の除去作業を行う施工区画内は、当該作業者以外立入禁止とする。
(3) 工法は、次による。
(ｱ) 石綿含有保温材等の除去は、9.1.3(2)(ｱ)(a)により、原形のまま、手ばらしで行う。
(ｲ) 除去後の処理は、9.1.3(2)(ｱ)(d)による。
(ｳ) 除去した石綿含有保温材等の廃棄物は、9.1.3(2)(ｲ)により、飛散防止措置を講ずる。
(4) 除去した石綿含有保温材等の保管、運搬及び処分は、9.1.3(3)による。
(5) 確認及び後片付けは、9.1.3(4)の(ｱ)、(ｲ)及び(ｵ)による。
9.1.5 石綿含有成形板の除去(1) 石綿含有成形板等の除去は、石綿則に基づき、原形のまま、手ばらしで行い、作業場の区画は次による。
(ｱ) 石綿含有成形板の除去に伴い、作業場から外部への石綿の飛散防止のため、養生シート等を用いて区画する。
(ｲ) 石綿含有成形板の除去作業を行う施工区画内は、当該関係者以外立入禁止とする。
(2) 工法は、次による。
(ｱ) 石綿含有成形板の除去は、散水により湿潤化した後、原形のまま、手ばらしで行う。
なお、やむを得ず破砕等をしなければならない場合は、監督職員と協議の上、湿潤剤等の噴霧、散水等により十分に湿潤化した状態で作業を行う。
(ｲ) 除去した石綿含有成形板の集積及び積込みに当たり、高所より投下しないことのほか、粉国土交通省大臣官房官庁営繕部

264

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

じんの飛散防止に努める。
(ｳ) 石綿含有成形板は、湿潤化のうえ、原形のまま、丈夫なプラスチック袋等に入れるなど、飛散防止の措置を講ずる。
(3) 除去した石綿含有成形板の保管、運搬及び処分は、次による。
(ｱ) 石綿含有成形板の保管は、次の(ｲ)によるほか、1.3.12[発生材の処理等] (3)(ｳ)による。
また、運搬及び処分は、次の(ｳ)及び(ｴ)によるほか、1.3.12(3)(ｴ)による。
なお、運搬又は処分を委託する場合は、委託契約書及びマニフェストに、石綿含有産業廃棄物が含まれることを記載する。
(ｲ) 石綿含有成形板を工事現場外へ搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、石綿含有産業廃棄物保管所であることの表示を行う。
なお、周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするとともに、分別した廃棄物の種類ごとに、廃棄物処理法の「産業廃棄物保管基準」に基づき、保管する。
(ｳ) 石綿含有成形板の運搬車及び運搬容器は、石綿含有成形板が飛散及び流出するおそれのないものとする。また、運搬車両の荷台に覆いをかけるなど飛散防止の措置を講ずる。
(ｴ) 石綿含有成形板の処分は、次による。
(a) 石綿含有せっこうボードは、管理型最終処分場で埋立処分する。
(b) 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板の処分は、埋立処分又は中間処理とし、適用は特記による。
① 埋立処分の場合は、石綿含有産業廃棄物として、安定型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。
② 中間処理の場合は、9.1.3(3)(ｴ)(b)による。
(4) 確認及び後片付けは、9.1.3(4)の(ｱ)、(ｲ)及び(ｵ)による。
２節 断熱アスファルト防水改修工事
9.2.1 一般事項
(1) 適用範囲
この節は、既存の防水を断熱アスファルト防水に改修する工事に適用する。
(2) 基本要求品質(ｱ) 断熱材は、所定の断熱性能を有すること。
(ｲ) (ｱ)以外は、3.1.2［基本要求品質］(1)による。
9.2.2 施工一般
3.1.3［施工一般］による。
9.2.3 改修工法の種類及び工程(1) 防水改修工法は、表 3.1.1［防水改修工法の種類及び工程］により、Ｐ1ＢＩ、Ｐ2ＡＩ、Ｐ0
ＤＩ、Ｔ1ＢＩ、Ｍ3ＤＩ又はＭ4ＤＩとし、工法の種類は特記による。工程は、種類に応じて、○印のある工程を行う。
(2) 既存防水層の処理は、３章２節［既存防水層の処理］による。
(3) 材料及び工法等は、３章３節［アスファルト防水］による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

265

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

３節 外断熱改修工事
9.3.1 一般事項
(1) 適用範囲
この節は、鉄筋コンクリート造等の外壁の外側に断熱材及び外装材を設置する工事に適用する。
(2) 基本要求品質(ｱ) 断熱材は、所定の断熱性能を有すること。
(ｲ) 外装材は、所定の形状及び寸法を有すること。また、見え掛り部は所要の仕上り状態であること。
(ｳ) 外装材は、耐風圧性、耐震性、耐火性等に関し、所定の性能を有し、取り合い部の処理が適切になされていること。
(ｴ) 外装材の目地部には、有害な段差等がないこと。
9.3.2 材料
(1) 断熱材の種類及び厚さは、特記による。
(2) 断熱材の外壁への取付け材は、外断熱システムの指定する製品とする。
(3) 断熱材の張付け用の接着剤は、外断熱システムの指定する製品とする。
(4) 外装材の種類及び防火性能は、特記による。
(5) 鋼材は、８章２節［材料］による。
(6) 笠木は、３章９節［アルミニウム製笠木］による。
(7) 材料の保管は、日射、温度、湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。
9.3.3 既存外壁の処置(1) 既存外壁の仕上材の撤去は、特記による。
(2) 下地面の清掃は、特記による。
(3) 断熱材を設置する部分の下地に欠損部がある場合の改修工法は、4.1.4［外壁改修工法の種類］
により、工法の種類は特記による。
9.3.4 工法
(1) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
(2) 不陸等の下地調整は、特記による。
(3) 断熱材の施工は、特記による。
(4) 外装材の施工は、特記による。
(5) 通気層の有無及び厚さは、特記による。
(6) 外装材の外壁への取付けは、特記による。
なお、施工に先立ち、取付け材の試験施工を行い、外装材の保持力を確認する。
(7) 笠木の施工は、３章９節［アルミニウム製笠木］による。
４節 ガラス改修工事
9.4.1 一般事項
(1) 適用範囲
この節は、建具に取り付ける低放射複層ガラス及び遮熱複層ガラスに適用する。
(2) 基本要求品質(ｱ) ガラスは、所定の断熱性能を有すること。
(ｲ) (ｱ)以外は、5.1.2［基本要求品質］による。
9.4.2 材料
複層ガラスは、JIS R 3209 (複層ガラス) により、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並び国土交通省大臣官房官庁営繕部

266

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版に複層ガラスの厚さ、断熱性による区分、日射取得性、日射遮蔽性による区分及び乾燥気体の種
類は、特記による。
なお、封止の加速耐久性による区分は、Ⅲ類とする。
9.4.3 工法、その他
9.4.1 及び 9.4.2 以外は、５章１節［共通事項］及び 13 節［ガラス］による。
５節 断熱・防露改修工事
9.5.1 一般事項
(1) 適用範囲
この節は、鉄筋コンクリート造等の打込み、現場発泡及び後張り工法に適用する。
(2) 基本要求品質(ｱ) 断熱・防露改修工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) 断熱・防露改修工事の仕上り面は、所要の状態であること。
(ｳ) 断熱・防露改修工事については、断熱性に影響を与える厚さの不ぞろい、欠け等の欠陥がないこと。
(3) (1)及び(2)以外は、６章１節［共通事項］による。
9.5.2 断熱材打込み工法(1) 材料(ｱ) 断熱材は、JIS A 9521 (建築用断熱材)に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは特記による。
なお、フェノールフォーム断熱材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
(ｲ) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は、断熱材の製造所の指定する製品とする。また、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
(ｳ) 現場発泡断熱材は、9.5.3(1)による。
(ｴ) 材料の保管は、日射、温度、湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。
(2) 工法は、次による。
(ｱ) 断熱材は、座付き釘等により、型枠に取り付ける。
(ｲ) 断熱材に損傷を与えないように適切に養生し、配筋等を行う。
(ｳ) コンクリートを打ち込む場合、棒形振動機等によって断熱材を破損しないように注意する。
(ｴ) 型枠取外し後、断熱材の損傷、めり込み及び付着不良があった場合は、直ちに補修する。
(ｵ) 開口部等のモルタル詰めの部分並びに型枠緊張用ボルト及びコーンの撤去跡は、断熱材を張り付けるか、又は、9.5.3 により断熱材を充填する。
9.5.3 断熱材現場発泡工法(1) 断熱材は、JIS A 9526 (建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム) に基づき、種類は特記による。特記がなければ、Ａ種１又はＡ種１Ｈとし、難燃性を有するものとする。
(2) 断熱材の吹付け厚さは、特記による。
なお、吹付け厚さは、確認ピンを用いて確認する。確認ピンの本数は、スラブ又は壁面の場
合は５㎡程度につき１か所以上、柱又は梁の場合は１面に付き各１か所以上とし、確認ピンは、そのまま存置する。
(3) 施工は、断熱材の製造所の仕様による。
なお、火気、有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に基づき、十分に行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

267

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

9.5.4 断熱材後張り工法(1) 材料(ｱ) 断熱材は、JIS A 9521 (建築用断熱材) に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは特記による。また、その断熱材にせっこうボード等を張り付けたパネルを使用する場
合は、特記による。
なお、フェノールフォーム断熱材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
(ｲ) 接着剤は、一液・無溶剤型変成シリコーン樹脂系接着剤で、断熱材の製造所の指定する製品とする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、Ｆ☆☆☆☆とする。
(2) 工法は、次による。
(ｱ) 既存断熱材がある場合は撤去し、下地の損傷等の補修及び清掃を行う。
(ｲ) 下地に 1,800mm 当たり 2mm 以上の凹凸がある場合は、段差のないよう全体を調整する。
(ｳ) 断熱材に油分、水分、汚れ等が付着しないよう、作業所周辺の清掃を行う。
(ｴ) 火気、有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に基づき、十分に行う。
(ｵ) 高温を発する器具回りの温度が 70℃以上になる場合は、高温対策を施す。
(ｶ) 断熱材の切断はゴミ等のない場所で行い、切断面が垂直かつ一直線になるように行う。切断後は表面に付いたゴミ等を取り除く。
(ｷ) 接着剤の塗布は、断熱材と下地の隙間に湿気が流入しないように行う。塗布量は 500g/㎡程度とし、下地の不陸に応じて調整する。また、接着剤の製造所の指定する専用くし目ごてを用いて行い、くし目ごては塗布面に対して 60°以上立てて使用する。
(ｸ) 断熱材の張付けは接着剤塗布後、直ちに行い、断熱材の隙間が生じた場合は補修を行う。
(ｹ) 張付け後、夏期は 1 日以上、冬期は 3 日以上養生し、養生期間中は外力を加えないようにする。
６節 屋上緑化改修工事
9.6.1 一般事項
(1) 適用範囲
この節は、植栽基盤として屋上緑化軽量システムを用いて、既存建物の屋上に緑化改修を行う工事に適用する。ただし、既存屋上防水層の改修工事を除く。
(2) 基本要求品質(ｱ) 緑化改修工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) 緑化改修工事の仕上り面は、所要の状態であること。
(3) 植栽基盤(ｱ) 屋上緑化軽量システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されるものとし、その工法はシステムの製造所の仕様による。
(ｲ) 植栽基盤の質量は、60 ㎏/㎡以下とする。
9.6.2 材料
(1) 屋上緑化軽量システムの各構成層の材質及び性能は、次による。
なお、実績等の資料を監督職員に提出する。
(ｱ) 耐根層(a) 長期 (２年以上) にわたり、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力を有するものとする。また、重ね合せ部についても同等の性能を有するものとする。
(b) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

268

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 耐根層保護層(a) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。
(b) 施工中又は施工後において、防水層及び耐根層を保護する性能を有するものとする。
(ｳ) 排水層(a) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする｡(b) 載荷重に対して、破損、有害なひずみ等がないものとする。
(ｴ) 透水層(a) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする｡(b) 目詰まりにより植物の生育に支障を生じることがなく、植込み用土を流出させない構造のものとする｡(c) 載荷重に対して、破損、有害なひずみ等がないものとする｡(ｵ) 土壌層
植込み用土は、システムの製造所の仕様による｡(2) 芝及び地被類の種類等は、特記による。
(3) 見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等は、特記による。
9.6.3 工法
(1) 「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構
造計算の基準を定める件」(平成 12 年５月 31 日 建設省告示第 1458 号) に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
(2) 屋上緑化の工法は、(1)以外は、植物の種類、植栽基盤等に応じた工法とする。
(3) 排水孔及びルーフドレンには、目詰まり及び土壌流出防止用カバー等を設ける｡(4) 耐根層の排水孔貫通部回りは、シーリング材等で適切な措置を講ずる｡(5) かん水装置の設置及び種類は、特記による。
(6) 既存保護層等の撤去工法は、3.2.3［既存保護層等の撤去］により、適用は特記による。
9.6.4 新植芝及び地被類の枯補償(1) 新植した芝及び地被類の枯補償の期間は、特記による。特記がなければ、引渡しの日から１年とする。
(2) (1)の期間内に芝及び地被類が枯損した場合は、同等以上のものを再植する。ただし、天災その他やむを得ないと認められる場合を除く。
７節 透水性アスファルト舗装改修工事
9.7.1 一般事項
(1) 適用範囲
この節は、構内の歩行者用通路の透水性アスファルト舗装改修工事に適用する。
(2) 基本要求品質(ｱ) 舗装工事に用いる材料は、所定のものであること。
(ｲ) 舗装等は、所要の透水性を有すること。
(ｳ) 舗装等は、所定の形状及び寸法を有すること。
(ｴ) 舗装等の仕上り面は、所要の状態であること。
(ｵ) 舗装の各層は、所定のとおり締め固められ、耐荷重性を有すること。
(3) 再生材
再生材の規定がある場合は、再生材を使用する。ただし、やむを得ない場合は、監督職員と協議する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部

269

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

9.7.2 既存舗装の撤去及び再利用(1) 既存舗装の撤去は、特記による。
(2) 既存舗装の一部を撤去しないで再利用する場合は、特記による。ただし、既存舗装を撤去した結果、一部を再利用することが不適当な場合は、監督職員と協議する。
9.7.3 路床
(1) 路床の構成及び仕上りは、次による。
(ｱ) 路床は、路床土及びその上に設ける凍上抑制層又はフィルター層から構成するものとし、その適用、厚さ等は次による。
(a) 凍上抑制層の適用及び厚さは、特記による。
(b) 透水性舗装に用いるフィルター層の厚さは、特記による。
(c) 路床安定処理の適用及び方法は、特記による。
(ｲ) 路床の仕上り面と設計高さとの許容差は、＋20、－30mm とする。
(ｳ) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の 90％以上とする。
(2) 材料(ｱ) 盛土に用いる材料は、特記による。特記がなければ、表 8.28.1[埋戻し及び盛土の種別]により、種別は特記による。
(ｲ) 凍上抑制層及び透水性舗装のフィルター層に用いる場合は、有機物、ごみ等を含まないものとし、特記による。また、砂を用いる場合の粒度は表 9.7.1 による。
なお、砂の粒度試験は，JIS A 1102 (骨材のふるい分け試験方法) により，適用は特記による。
表 9.7.1 凍上抑制層及びフィルター層用砂の粒度
ふるいの呼び名

ふるい通過質量百分率 (％)

4.75mm100

2.36mm70～10075μm

6 以下(ｳ) 路床安定処理用添加材料は表 9.7.2 により、種類は特記による。
表 9.7.2 路床安定処理用添加材料の種類
種

類

規格番号

規格名称

普通ポルトランドセメント

JIS R 5210

ポルトランドセメント

高炉セメントＢ種

JIS R 5211

高炉セメントフライアッシュセメントＢ種

JIS R 5213

フライアッシュセメント

JIS R 9001

工業用石灰

生石灰 特号
生石灰 １号
消石灰 特号
消石灰 １号(3) 施工は、次による。
(ｱ) 路床に不適当な部分がある場合又は路床面に障害物が発見された場合は、路床面から300mm 程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。
なお、工事に支障となる障害物を発見した場合は、8.28.3［土工事］(2)(ｱ)(d)による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部

270

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 切土をして路床とする場合は、路床面を乱さないように掘削し、所定の高さ及び形状に仕上げる。
なお、路床が軟弱な場合は、監督職員と協議する。
(ｳ) 盛土をして路床とする場合は、一層の仕上り厚さ 200mm 程度ごとに締め固めながら、所定の高さ及び形状に仕上げる。締固めは、土質及び使用機械に応じて、散水等により締固めに適した含水状態で行う。
(ｴ) 構造物に隣接する箇所及び狭い箇所の路床盛土の施工は、空隙が生じないよう十分締め固める。
(ｵ) 給排水管、ガス管、電線管等が埋設されている部分は、締固め前に経路を確認し、これらを損傷しないように締め固める。
(ｶ) 凍上抑制層及びフィルター層の敷均しは、厚さが均等になるように材料を敷き均し、締め固める。
(ｷ) 添加材料による路床安定処理は、目標とする安定処理土のＣＢＲを満足する添加量を適切な方法で定めて、監督職員の承諾を受ける。
(ｸ) 発生土の処理は、8.28.3[土工事](2)(ｴ)による。
(4) 試験は、次による。
(ｱ) 路床土の支持力比 (ＣＢＲ) 試験は JIS A 1211 (ＣＢＲ試験方法) に基づき、適用は特記による。
(ｲ) 路床締固め度の試験は JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づき、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。
なお、埋戻し及び盛土部は、原則として、試験を行う。
(ｳ) 現場 CBR 試験は JIS A 1222(現場 CBR 試験方法)に基づき、適用は特記による。
(ｴ) 路床の仕上り面及び設計高さの測定箇所数は、500 ㎡ごと及びその端数につき１か所とする。
9.7.4 路盤
(1) 路盤の厚さ及び仕上りは、次による。
(ｱ) 路盤の厚さは、特記による。
(ｲ) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の 93％以上とする。
(ｳ) 路盤の仕上り面の測定値の平均と設計高さとの許容差は、－8mm とする。
(ｴ) 路盤の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。
(2) 材料は、次による。
(ｱ) 路盤材料は表 9.7.3 により、種別は特記による。
表 9.7.3 路盤材料の種別、品質等
種別
クラッシャラン
粒度調整砕石再生クラッシャラン
再生粒度調整砕石

規格等

JIS A 5001 (道路用砕石)

JIS A 5001 に準ずる。

クラッシャラン鉄鋼スラグ
粒度調整鉄鋼スラグ

JIS A 5015 (道路用鉄鋼スラグ)

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ

修 正
ＣＢＲ

425μm ふるい
透過分の塑性指数 (PI)

一軸圧縮強度(14 日)(N/mm2)

30 以上

6 以下

─

80 以上

4 以下

─

30 以上

6 以下

─

80 以上

4 以下

─

30 以上

─

─

80 以上

─

─

80 以上

─

1.2 以上国土交通省大臣官房官庁営繕部

271

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版(ｲ) 路盤に使用する材料は、有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まないものとする。
(ｳ) 路盤材料は、最適な含水比になるよう調整する。
(3) 施工は、次による。
(ｱ) 路盤材料は、一層の敷均し厚さを、締固め後の仕上り厚さが 200mm を超えないように敷き均し、適切な含水状態で締め固める。
(ｲ) 路盤の締固めは、所定の締固めが得られる締固め機械で転圧し、平たんに仕上げる。
(4) 試験は、次による。
(ｱ) 路盤の最大乾燥密度は、JIS A 1210 (突固めによる土の締固め試験方法) に基づく試験により確認し、監督職員の承諾を受ける。
(ｲ) 路盤の締固め完了後、路盤の厚さ及び締固め度の試験を行う。
(a) 路盤の厚さは、500 ㎡ごと及びその端数につき１か所測定する。
(b) 路盤の締固め度試験は、次による。
① JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づく現場密度を測定する。
② 現場密度の測定箇所数は、1,000 ㎡以下は３か所とし、1,000 ㎡を超える場合は、さらに、1,000 ㎡ごと及びその端数につき１か所増すものとする。
9.7.5 舗装の構成及び仕上り(1) 舗装の構成は、特記による。
(2) 舗装の仕上りは、次による。
(ｱ) 表層の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。
(ｲ) 舗装の平たん性は、特記による。特記がなければ、著しい不陸がないものとする。
9.7.6 表層の材料(1) 透水性アスファルト舗装に用いる、ストレートアスファルトの品質は、JIS K 2207 (石油ア
スファルト) による。
(2) 骨材の品質は、次による。
(ｱ) 砕石は、JIS A 5001 (道路用砕石) による。
(ｲ) 石粉は、石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水比 1％以下で微粒子の団粒のないものとし、粒度範囲は表 9.7.4 による。
表 9.7.4 石粉の粒度範囲
ふるいの呼び名 (㎛)

ふるい通過質量百分率 (％)

600

100

150

90～10075

70～100国土交通省大臣官房官庁営繕部

272

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

9.7.7 配合その他(1) 開粒度アスファルト混合物の配合は、表 9.7.5 及び表 9.7.6 を満足するもので、(公社)日本
道路協会「舗装調査・試験法便覧」のマーシャル安定度試験方法によりアスファルト量を求め、配合を定める。
表 9.7.5 開粒度アスファルト混合物(13)の配合
ふるい通過質量百分率 (％)

ふるいの呼び名

歩道用

19mm

100

13.2mm95～1004.75mm

20～36

2.36mm

12～25

300μm

5～13

75μm

3～6

アスファルト量 (％)

3.5～5.5

表 9.7.6 開粒度アスファルト混合物(13)に対する基準値
項

目

基 準 値

最 大 粒 径

(mm)

安

定

度

(kN)

フ

ロ

ー

(1/100cm)

空

隙

率

(％)

透 水 係 数13
歩行者用通路3.0 以上20～40

歩行者用通路12 以上－2(cm/s)

1×10

以上(2) 定められた配合で、使用する開粒度アスファルト混合物の製造所において、試験練り及び試験施工を行った後、現場配合を決定し、表 9.7.6 の基準値を満足することを確認する。ただし、同じ配合の試験結果がある場合又は軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、試験練り及び試験施工を省略することができる。
(3) 開粒度アスファルト混合物の混合温度は、185℃未満とする。
(4) 開粒度アスファルト混合物の製造所からの運搬は、清掃したダンプトラックを使用し、シー
ト等で覆い保温する。
9.7.8 施工
(1) 施工時の気温が５℃以下の場合は、原則として、施工を行わない。また、作業中に雨が降り出した場合は、直ちに作業を中止し、適切な措置を講ずる。
(2) 開粒度アスファルト混合物の敷均しは、次による。
(ｱ) 開粒度アスファルト混合物は、所定の形状及び寸法に敷き均す。
(ｲ) 開粒度アスファルト混合物の敷均しは、アスファルトフィニッシャによるものとする。ただし、機械を使用できない狭い場合又は軽易な場合は、人力によることができる。
(ｳ) 開粒度アスファルト混合物の敷均し時の温度は、110℃以上とする。
(ｴ) 開粒度アスファルト混合物の敷均しは、その下層表面が湿っていないことを確認したうえで施工する。
(ｵ) やむを得ず、５℃以下の気温で施工する場合は、現場状況に応じて次の方法を組み合わせ
国土交通省大臣官房官庁営繕部

273

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

る等の方法により、所定の締固め度が得られることを確認したうえで施工する。
(a) 運搬トラックの荷台に木枠を設け、シート覆いを増すなどして、保温養生を行う。
(b) 敷均しは、アスファルトフィニッシャのスクリードを断続的に加熱する。
(c) 敷均し後、転圧作業のできる最小範囲まで進んだ時点において、直ちに締固めを行う。
(ｶ) 作業中に雨が降り出して作業を中止する場合は、既に敷き均した箇所の開粒度アスファル
ト混合物を直ちに締め固めて仕上げを完了する。
(ｷ) 開粒度アスファルト混合物は、敷均し後、所定の勾配を確保し、水たまりを生じないように、締め固めて仕上げる。
(3) 継目及び構造物との接触部は、接触面にアスファルト乳剤（JIS K 2208 (石油アスファルト乳剤)に基づく種別(ＰＫ－４))を塗布した後に締め固め、密着させて平らに仕上げる。
9.7.9 試験
(1) 表層の厚さは、切取り試験により確認する。切取り試験は、2,000 ㎡以下は３個とし、2,000㎡を超える場合は、更に、2,000 ㎡ごと及びその端数につき１個増した数量のコアを採取する。
ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて試験を省略することができる。
(2) 舗装の平たん性は、目視により確認する。
(3) 開粒度アスファルト混合物の抽出試験は、次による。
(ｱ) 試験の適用は、特記による。
(ｲ) 抽出試験の方法は、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のアスファルト抽出試
験方法による。
(ｳ) 抽出試験の結果と現場配合との差は、表 9.7.7 による。
表 9.7.7 抽出試験の結果と現場配合との差
項

目抽出試験の結果と現場配合との差(％)

アスファルト量
粒 度±0.92.36mm ふるい±1275 ㎛ふるい± 5

国土交通省大臣官房官庁営繕部

274

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

資料

規格・告示等適用一覧表
１．日本工業規格 (ＪＩＳ)注）規格番号は改定した年を表記しているが、建築基準法に基づく告示等で定めがある場合はそれによる。
規格番号

規

格

名

称

A 1101:

2014

コンクリートのスランプ試験方法

A 1102:2014

骨材のふるい分け試験方法

A 1106:2018

コンクリートの曲げ強度試験方法

A 1107:2012

コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法

A 1108:2018

コンクリートの圧縮強度試験方法

A 1115:2014フレッシュコンクリートの試料採取方法

A 1116:2014

フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法 (質量方法)A 1118:2017フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法 (容積方法)

A 1128:2014フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法 ― 空気室圧力方法

A 1132:

2014

コンクリート強度試験用供試体の作り方

A 1156:2014

フレッシュコンクリートの温度測定方法

A 1191:

2004

コンクリート補強用連続繊維シートの引張試験方法

A 1210:2009

突固めによる土の締固め試験方法

A 1211:

2009

ＣＢＲ試験方法

A 1214:2013

砂置換法による土の密度試験方法

A 1222:

2013

現場ＣＢＲ試験方法

A 1322:1966

建築用薄物材料の難燃性試験方法

A 1415:2013

高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法

A 1439:2016

建築用シーリング材の試験方法

A 1518:1996

ドアセットの砂袋による耐衝撃性試験方法

A 1519:1996

建具の開閉力試験方法

A 1541-2:

2016

建築金物 ― 錠 ― 第２部：実用性能項目に対するグレード及び表示方法

A 1551:2014

自動ドア開閉装置の試験方法

A 4702

:

2015

ドアセット

A 4704:2015

軽量シャッター構成部材

A 4705:2015

重量シャッター構成部材

A 4706

:

2015

サッシ

A 4715:2008

オーバーヘッドドア構成部材

A 4722:2017

歩行者用自動ドアセット－安全性

A 5001

:

2008

道路用砕石

A 5011-1:

2018

コンクリート用スラグ骨材 ― 第１部：高炉スラグ骨材

A 5011-2:

2016

コンクリート用スラグ骨材－第２部：フェロニッケルスラグ骨材

A 5011-4:

2018

コンクリート用スラグ骨材 ― 第４部：電気炉酸化スラグ骨材

A 5015:2018

道路用鉄鋼スラグ

A 5209:2014

セラミックタイルA 5212:

1993

ガラスブロック (中空)A 5308:2019

レディーミクストコンクリート

A 5404:2019

木質系セメント板

A 5430:2018

繊維強化セメント板

A 5440:2009

火山性ガラス質複層板 (VS ボード)

A 5505

:

2014

メタルラス
国土交通省大臣官房官庁営繕部

275

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

A 5508

:

2009

くぎ

A 5536:2015

床仕上げ材用接着剤

A 5537:2003

木れんが用接着剤

A 5538:2003

壁・天井ボード用接着剤

A 5545:2011

サッシ用金物A 5548:2015

セラミックタイル張り内装用有機系接着剤

A 5557:2010

外装タイル張り用有機系接着剤

A 5558:2010

無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材

A 5705:2016

ビニル系床材A 5706:2016

硬質塩化ビニル雨どいA 5756:2013

建築用ガスケットA 5758:2016

建築用シーリング材

A 5902:2009

畳A 5905

:

2014

繊維板

A 5908:2015

パーティクルボード

A 6005:2014

アスファルトルーフィングフェルト

A 6008:2006

合成高分子系ルーフィングシート

A 6012:2014

網状アスファルトルーフィング

A 6013:2014

改質アスファルトルーフィングシート

A 6021:2011

建築用塗膜防水材

A 6022:2015

ストレッチアスファルトルーフィングフェルト

A 6023:2014

あなあきアスファルトルーフィングフェルト

A 6024:2015

建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂

A 6201:

2015

コンクリート用フライアッシュ

A 6202:2017

コンクリート用膨張材

A 6203:2015

セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂

A 6204:2011

コンクリート用化学混和剤

A 6205:2013

鉄筋コンクリート用防せい剤

A 6206:2013

コンクリート用高炉スラグ微粉末

A 6207:2016

コンクリート用シリカフューム

A 6301

:

2015

吸音材料

A 6517:2010

建築用鋼製下地材 (壁・天井)

A 6901:2014

せっこうボード製品

A 6909:2014

建築用仕上塗材

A 6914:2008

せっこうボード用目地処理材

A 6916:2014

建築用下地調整塗材

A 6921

:

2014

壁紙

A 6922:2010

壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤

A 7201:2009

遠心力コンクリートくいの施工標準

A 8971:

2008

屋根工事用足場及び施工方法

A 9002:

2012

木質材料の加圧式保存処理方法

A 9504:2017

人造鉱物繊維保温材

A 9511:2017

発泡プラスチック保温材

A 9521:

2017

建築用断熱材A 9526:2017

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム

B 0209-1:

2001

一般用メートルねじ ― 公差 ― 第１部：原則及び基礎データ

B 1112:

1995

十字穴付き木ねじ

B 1135:1995

すりわり付き木ねじ

B 1186:2013

摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット

国土交通省大臣官房官庁営繕部

276

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

B 1198:2011

頭付きスタッドB 7512

:

2016

鋼製巻尺

C 0920:2003

電気機械器具の外郭による保護等級 (IP コード)C 9335-1:

2014

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第１部：通則

C 60068
-2-52

:

2000

環境試験方法 ― 電気・電子 ― 塩水噴霧 (サイクル) 試験方法 (塩化ナトリウム水溶液)

C 61000-6-1
G 0901

:

2019

:

2010

電磁両立性－第６－１部：共通規格－住宅，商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格
建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分類及び判定基準

G 3101:2017

一般構造用圧延鋼材

G 3106:2017

溶接構造用圧延鋼材

G 3112:2010

鉄筋コンクリート用棒鋼

G 3114:2016

溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材

G 3136:2012

建築構造用圧延鋼材

G 3138:2005

建築構造用圧延棒鋼

G 3302:2019

溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

G 3312:2013

塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

G 3313:2017

電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

G 3318:2019

塗装溶融亜鉛 ― ５％アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯

G 3320:2016

塗装ステンレス鋼板及び鋼帯

G 3322:2013

塗装溶融 55％アルミニウム ― 亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯

G 3350:2017

一般構造用軽量形鋼

G 3353:2011

一般構造用溶接軽量Ｈ形鋼

G 3444:2016

一般構造用炭素鋼鋼管

G 3452:2016

配管用炭素鋼鋼管

G 3466:2018

一般構造用角形鋼管

G 3475:

2016R

建築構造用炭素鋼鋼管

G 3551:2005

溶接金網及び鉄筋格子

G 4305:2015

冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

G 5501:

1995

ねずみ鋳鉄品H 4000:2017

アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条H 4001:2006

アルミニウム及びアルミニウム合金の焼付け塗装板及び条H 4100:2015

アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材

H 8601:

1999

アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜

H 8602:2010

アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜

H 8610:1999

電気亜鉛めっき

H 8625:1993

電気亜鉛めっき及び電気カドミウムめっき上のクロメート皮膜

H 8641:2007

溶融亜鉛めっきK 1570

:

2013

木材保存剤

K 1571:2010

木材保存剤 ― 性能基準及びその試験方法

K 2207:2006

石油アスファルト

K 2208:2009

石油アスファルト乳剤

K 5516:2019

合成樹脂調合ペイント

K 5531:

2003

ニトロセルロースラッカー

K 5533:2003

ラッカー系シーラー

K 5551:

2018

構造物用さび止めペイント

K 5552:

2010

ジンクリッチプライマー

K 5572:2010

フタル酸樹脂エナメル

国土交通省大臣官房官庁営繕部

277

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

K 5600-6-1
K 5658:2016

塗料一般試験方法 ― 第６部：塗膜の化学的性質 ― 第１節：耐液体性 (一般的方法)

:

2010

建築用耐候性上塗り塗料

K 5659:2018

鋼構造物用耐候性塗料

K 5660:2008

つや有合成樹脂エマルションペイント

K 5663:2008

合成樹脂エマルションペイント及びシーラー

K 5668:2010

合成樹脂エマルション模様塗料

K 5669:2008

合成樹脂エマルションパテ

K 5670:2008

アクリル樹脂系非水分散形塗料

K 5674:2019

鉛・クロムフリーさび止めペイント

K 5970:2008

建物用床塗料K 6251:2017

加硫ゴム及び熱可塑性ゴム ― 引張特性の求め方

K 6253-3:2012

加硫ゴム及び熱可塑性ゴム ― 硬さの求め方 ― 第３部：デュロメータ硬さ

K 6739:2016

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手

K 6741:2016

硬質ポリ塩化ビニル管

K 6744:2014

ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯

K 6911:2006

熱硬化性プラスチック一般試験方法

K 6919:2009

繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂

K 7161-1:

2014

プラスチック ― 引張特性の求め方 第１部：通則K 7171:2016

プラスチック ― 曲げ特性の求め方

K 7181:2011

プラスチック ― 圧縮特性の求め方

K 7204:1999

プラスチック ― 摩耗輪による摩耗試験方法

K 7220:2006

硬質発泡プラスチック ― 圧縮特性の求め方

L 1021
-16

:

2007

繊維製床敷物試験方法 ― 第 16 部：帯電性 ― 歩行試験方法

L 3108

:

1992

畳へり地

L 3204:2000

反毛フェルト

L 4404:2008

織じゅうたんL 4405:2008

タフテッドカーペット

L 4406:2008

タイルカーペット

Q 1001:

2015

適合性評価 ― 日本工業規格への適合性の認証 ― 一般認証指針

Q 1011:

2019

R 1250:2011

適合性評価 ― 日本工業規格への適合性の認証 ― 分野別認証指針 (レディーミクスト
コンクリート)
普通れんが及び化粧れんが

R 3202:2011

フロート板ガラス及び磨き板ガラス

R 3203

:

2017

型板ガラス

R 3204:2014

網入板ガラス及び線入板ガラス

R 3205:2005

合わせガラスR 3206

:

2014

強化ガラス

R 3208:1998

熱線吸収板ガラスR 3209

:

2018

複層ガラス

R 3221:

2002

熱線反射ガラスR 3222:2003

倍強度ガラスR 5201:2015

セメントの物理試験方法

R 5210:2019

ポルトランドセメント

R 5211:2019

高炉セメントR 5212:2019

シリカセメントR 5213:2019

フライアッシュセメント

R 5214:2019

エコセメント

国土交通省大臣官房官庁営繕部

278

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

R 6251

:

2006

研磨布

R 6252

:

2006

研磨紙

R 9001

:

2006

工業用石灰

T 8115

:

2015

化学防護服

Z 1541:2009

超強力両面粘着テープ

Z 2305:2013

非破壊試験技術者の資格及び認証

Z 2320-1:

2017

非破壊試験 ― 磁粉探傷試験 ― 第 1 部：一般通則

Z 2343-1:

2017

非破壊試験 ― 浸透探傷試験 ― 第 1 部：一般通則：浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類

Z 3062:2014

鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び判定基準

Z 3183:2012

炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶着金属の品質区分

Z 3211:2008

軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒

Z 3214:2012

耐候性鋼用被覆アーク溶接棒

Z 3253:2011

溶接及び熱切断用シールドガス

Z 3312:2009

軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ

Z 3313:2009

軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ

Z 3315:2012

耐候性鋼用のマグ溶接及びミグ溶接用ソリッドワイヤ

Z 3320:2012

耐候性鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ

Z 3351:2012

炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ

Z 3352:2017

サブマージアーク溶接及びエレクトロスラグ溶接用フラックス

Z 3353:2013

軟鋼及び高張力鋼用のエレクトロスラグ溶接ワイヤ及びフラックス

Z 3410:2013

溶接管理 ― 任務及び責任

Z 3801:2018

手溶接技術検定における試験方法及び判定基準

Z 3841:2018

半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準

Z 3881:2014

鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準

Z 3882:2015

鉄筋の突合せ溶接技術検定における試験方法及び判定基準

Z 7253:

2012

ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 ― ラベル、作業場内の表示及び安全
データシート (ＳＤＳ)

国土交通省大臣官房官庁営繕部

279

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

２．日本農林規格 (ＪＡＳ)注）建築基準法に基づく告示等で日本農林規格の定めがある場合はそれによる。
規

格

名

称

制定年月日

告示番号

最終改正年月日

告示番号

製材の日本農林規格

平成 19 年 8 月 29 日

農林水産省告示
第 1083 号

平成 30 年 3 月 29 日

農林水産省
告示第 683 号

枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林
規格

昭和 49 年 7 月 8 日

農林省告示
第 600 号

平成 30 年 3 月 29 日

農林水産省
告示第 683 号

直交集成板の日本農林規格

平成 25 年 12 月 20 日

農林水産省告示
第 1152 号

平成 30 年 3 月 29 日

農林水産省
告示第 683 号

集成材の日本農林規格

平成 19 年 9 月 25 日

農林水産省告示
第 1152 号

平成 30 年 3 月 29 日

農林水産省
告示第 683 号

単板積層材の日本農林規格

平成 20 年 5 月 13 日

農林水産省告示
第 701 号

平成 30 年 3 月 29 日

農林水産省
告示第 683 号

構造用パネルの日本農林規格

昭和 62 年 3 月 27 日

農林水産省告示
第 360 号

平成 30 年 3 月 29 日

農林水産省
告示第 683 号

合板の日本農林規格

平成 15 年 2 月 27 日

農林水産省告示
第 233 号

平成 30 年 3 月 29 日

農林水産省
告示第 683 号

フローリングの日本農林規格

昭和 49 年 11 月 13 日

農林省告示
第 1073 号

平成 30 年 3 月 29 日

農林水産省
告示第 683 号

国土交通省大臣官房官庁営繕部

280

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

３．省令・告示等
告

示

等

の

名

称

制定年月日

告示等番号

最終改正年月日

告示等番号

鉄筋の継手の構造方法を定める件

平成 12 年 5 月 31 日

建設省告示
第 1463 号――

基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置

平成 28 年 3 月 4 日

国土交通省告示
第 468 号――

現場打コンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準を定める件

昭和 46 年 1 月 29 日

建設省告示第110 号

平成 28 年 3 月 17 日

国土交通省告示
第 503 号

特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件

平成 25 年 8 月 5 日

国土交通省告示
第 771 号

平成 28 年 5 月 31 日

国土交通省告示
第 791 号

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件

昭和 48 年 12 月 28 日

建設省告示
第 2563 号

平成 30 年 9 月 12 日

国土交通省告示
第 1098 号

防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法を定める件

昭和 48 年 12 月 28 日

建設省告示
第 2564 号

平成 30 年 9 月 12 日

国土交通省告示
第 1098 号

屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計
算の基準を定める件

平成 12 年 5 月 31 日

建設省告示
第 1458 号

平成 19 年 9 月 27 日

国土交通省告示
第 1231 号

建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)

平成 5 年 1 月 12 日

建設省経建発第1号――

建設副産物適正処理推進要綱

平成 5 年 1 月 12 日

建設省経建発
第3号

平成 14 年 5 月 30 日

国官総第 122 号
国総事第 21 号
国総建第 137 号

建築工事安全施工技術指針

平成 7 年 5 月 25 日

建設省営監発第 13 号

平成 27 年 1 月 20 日

国営整第 216 号

木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン

平成 18 年 2 月 15 日

林野庁

―

―

「手すり先行工法に関するガイ
ドライン」について

平成 21 年 4 月 24 日

厚生労働省基発
第 0424001 号――

労働安全衛生規則

昭和 47 年 9 月 30 日

労働省令第 32 号

平成 30 年 2 月 9 日

厚生労働省令第 14 号

石綿障害予防規則

平成 17 年 2 月 24 日

平成 17 年厚生労働省令第 21 号

平成 29 年 6 月 1 日

平成 17 年厚生労働省令第 21号改正

建材中の石綿含有率の分析方法について

平成 18 年 8 月 21 日

厚生労働省基発
第 0821002 号

平成 28 年 4 月 13 日

厚生労働省基発
0413 第 3 号

建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について

平成 17 年 8 月 2 日

厚生労働省基安発第 0802001 号――

国土交通省大臣官房官庁営繕部

281

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31 年版

４．日本建築学会規格等 (JASS 等)
規格番号等

規

格

等

の

名

称

JASS 6:2018

建築工事標準仕様書 6 鉄骨工事

JASS 6 付則 6.

:2018

鉄骨精度検査基準―:2008

鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準

JASS 15 M-103:2007

セルフレべリング材の品質規準

JASS 18 M-109:2013

JASS 18 M-110:2013

不飽和ポリエステルパテ

JASS 18 M-111:2013

水系さび止めペイント

JASS 18 M-201:2013

反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー

JASS 18 M-202:2013

反応形合成樹脂パテ (２液形エポキシ樹脂パテおよび２液形ポリウレタンパテ)

JASS 18 M-301:2013

１液形油変性ポリウレタンワニス

JASS 18 M-304:2013

木部下塗り用調合ペイント (油性および合成樹脂)

JASS 18 M-307:2013

木材保護塗料JASS 18 M-308:2013

セラックニス類JASS 18 M-403:2013

JASS 18 M-404:2013

JASS 18 M-405:2013

JASS 18 M-502:2013

変性エポキシ樹脂プライマー (変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エ
ポキシ樹脂プライマー)

２液形ポリウレタンエナメル用中塗り (２液形ポリウレタンエナメル用中塗りおよび弱溶剤系２液形ポリウレタンエナメル用中塗り)
アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り (アクリルシリコン樹脂塗料用中塗りおよび弱溶剤系アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り)
常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り（常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗りおよび弱溶剤系常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り）
２液形ポリウレタンワニス

５．その他団体規格等
団体名称(一社)日本塗料工業会

規格番号JPMS28(財)国土開発技術研究センター
ＮＥＸＣＯ

日本建築仕上学会(公社)日本道路協会

―
NEXCO
試験方法
M-101

312

規

格

等

の

名

称

：2016

一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント：1986～1987

塩化物量測定器の技術評価：1999

無収縮モルタル品質管理試験方法：2015

セメントモルタル塗り用吸水調整材の品質基
準

―

：2007

舗装調査・試験法便覧

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会

JCW 301: 2018

ルーフドレン(一社)日本溶接協会

WES 7601：2015

基礎杭打設時における溶接作業標準(一社)日本鋼構造協会

JSS Ⅱ 09

: 2015構造用トルシｱ形高力ボルト・六角ナット・平
座金のセット日本金属継手協会

JPF DF 001：2010

排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手

国土交通省大臣官房官庁営繕部

282