Ministero Beni e Attività
Culturali
Segretariato GeneraleDirezione Generale per le AntichitàGrande Progetto Pompei
Major project Pompeii

Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Napoli e Pompei

Progetto di conservazione e valorizzazionedel patrimonio archeologico

6 Febbraio 2013

D.L. N. 34 del 31 marzo 2011 – L. 75/2011

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEIArticolo 2: Potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica diPompei.
Programma straordinario e urgente per Pompei e territorio dellaSoprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei

GENNAIO 2012 : Nuove assunzioni
8ARCHITETTI

13 ARCHEOLOGI
1FUNZIONARIO AMMINISTRATIVOSQUADRE DI PROGETTAZIONE E RILIEVO(ARCHITETTI , ARCHEOLOGI, RESTAURATORI)IVVIII
VI
IXVII

II
I

VIII

GRANDE PROGETTO POMPEI

29 marzo 2012
la Commissione Europea – Direzione Politica regionale con la Decisionen. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012 ha approvato il finanziamento di105milioni di euro per il “Grande Progetto Pompei”

5 APRILE 2012
PROTOCOLLO D’INTESA tra Soprintendenza Speciale Napoli e Pompei e Prefetturadi Napoli alla presenza del Presidente del Consiglio e dei Ministri Ornaghi, Barca,Cancellieri, ProfumoInizi aprile 2012
Primi cinque bandi di gara

GRANDE PROGETTO POMPEISTEERING COMMITEE (Commissione europea, Ministero Mibac, Coesione Territoriale)
GRUPPO PER LA LEGALITA’ ISTITUITO PRESSO LA PREFETTURA DI NAPOLIGRUPPO DI COORDINAMENTO OPERATIVO ISTITUITO PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DELMIBAC

STAZIONE APPALTANTEE BENEFICIARIO FINALE

INVITALIASUPPORTO TECNICO ALLA REALIZZAZIONE DEL
GRANDE PROGETTO POMPEI (SUPPORTO ALLE
PROCEDURE ATTUATIVE DEL PROGETTO, ALLAPROGETTAZIONE, ALLE PROCEDURE DI GARA)
6

GRANDE PROGETTO POMPEIDA APRILE 2012 ad oggi : 6 bandi di gara (oltre 9 milioni di euro)•Consolidamento e restauro delle strutture della Casa di Sirico•

Consolidamento e restauro delle strutture della Casa del Marinaio•Restauro e consolidamento delle strutture della Casa dei Dioscuri•

Restauro e messa in sicurezza della Casa delle Pareti Rosse•

Restauro e consolidamento della strutture della Casa del Criptoportico•Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico dei terrapieni a Nord di via
dell’Abbondanza

Casa del Criptoportico(I 6, 2)

Totale importo a base di gara: € 563.161,18
Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 142.080,16Totale finanziamento IVA esclusa: € 705.241,34Pompei, 6 febbraio 2013

Casa dei Dioscuri(VI 9, 6‐9)

Totale importo a base di gara: € 1.447.735,45
Somme a disposizione dell’amministrazione: € 246.831,42Totale finanziamento IVA esclusa: € 1.694.566,87

Pompei, 6 febbraio 2013

Casa del Marinaio(VII 15, 2)
Totale importo a base di gara: € 1.012.535,81
Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 226.739,39

Totale finanziamento IVA esclusa:€ 1.239.275,20

Pompei, 6 febbraio 2013

Casa di Sirico(VII 1, 25; 47)

Totale Importo a base di gara:€ 1243326,33
Somme a disposizione
dell’Amministrazione:€ 217.953,89

Totale finanziamento
IVA esclusa:€ 1.461.280,00
Pompei, 6 febbraio 2013

Casa delle Pareti Rosse(VIII 5, 37)

Totale importo a base di gara:€ 192.298,52
Somme a disposizione dell’Amministrazione:€ 74.075,59
Totale finanziamento IVA esclusa: €266.374,11
Pompei, 6 febbraio 2013

Lavori di Messa in Sicurezza eMitigazione Rischio Idrogeologico(Regiones III, IX)

Totale importo a base di gara: € 2.096.776,78
Somme a disposizione dell’amministrazione: € 287.113,12

Totale Finanziamento IVA esclusa: € 2.383.890,00
Pompei, 6 febbraio 2013

PROGETTI DA AVVIARE A GARA

•Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia•Lavori di restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della Casa diD.Octavius Quartio detta anche Loreio Tiburtino•Lavori di messa in sicurezza della Regio VI•Lavori di messa in sicurezza della Regio VII•Lavori di messa in sicurezza della Regio VIII