様式2

社会資本総合整備計画
都市再生整備計画 事後評価シート
船生上桜地区

平成２６年３月
栃木県塩谷町様式２－１ 評価結果のまとめ
都道府県名

栃木県

市町村名

塩谷町

地区名

交付期間

平成21年度～25年度

事後評価実施時期

平成25年度

交付対象事業費

船生上桜地区
588百万円

面積

国費率

66ha

0.4

事業名
当初計画に位置づけ、実施した事業

・道路（町道清水宮本線，町道船生学校線，町道新谷川村線） ・地域生活基盤施設（芝生広場，案内板）
基幹事業 ・高次都市施設（地域交流館）･地域創造支援事業（旧船生中学校解体除却）提案事業 ・事業活用調査（今後のまちづくり検討調査）
・まちづくり活動推進事業（地域交流施設利用促進イベント）

事業名
１）事業の実施状況

当初計画から削除した事業削除/追加の理由

・地域生活基盤施設（休憩トイレ）

・高質空間形成施設へ移行したため事業を削除
・地域住宅計画に基づく事業へ移行したため事業を削除

影響なし

提案事業 ・地域創造支援事業（交流農園）

・事業内容の見直しにより削除

影響なし

・地域の防災性を向上させるため事業を追加
・地域生活基盤施設から移行のため事業を追加

影響なし

・地域生活基盤施設（備蓄倉庫）

新たに追加した事業

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

基幹事業 ・公営住宅等整備（船生町営住宅）

基幹事業 ・高質空間形成施設（休憩トイレ）提案事業 無し
平成21年度 ～ 平成25年度

当 初

交付期間の変更

交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響

変 更
指 標

従前値
基準年度

単位

目標値
目標年度

－数
モニタリング値
評価値

目標達成度

312

○

1年以内の達成見込みあり

指標1２）都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況

地域交流施設利用回数回/年

H20200

300

H25なし
あり

指標２

地区内イベントの参加人数人/年

H20250750

H255,212

○なし
あり

指標３

町営住宅入居率％

H2080

95

H2595

○なし

町道の拡幅と地域情報案内スペース及び会議室等を備えた地域交流館、芝生広場、休憩トイレ等の整備により、地域交流施設の利用回数が増加した。

－

町道や地域交流館等のハード面の整備、施設利用促進イベントなどのソフト面の施策により地域活性化によるにぎわいの再生を図るイベント参加者が増加した。

－

町道３路線の拡幅整備とともにRC造２階建て24戸の町営住宅船生団地が整備されたことにより良好な住環境の整備が図られた。

平成26年5月

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ予定時期

地域交流館の整備に伴う効果として、来訪者に対してアンケート調査を実施した結果、回答者の８割以上が「良い」と回答した。

－なし

指 標
その他の数値指標1

フォローアップ
予定時期あり指標４３）その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況

効果発現要因（総合所見）

単位

施設利用者の満足度

従前値
基準年度％

目標値
目標年度数
モニタリング値
評価値

目標達成度※１

1年以内の達成見込み

83

その他の数値指標２４）定性的な効果
発現状況

旧船生中学校跡地には、老朽化した校舎･体育館・プール等の建築物が残存していたことから犯罪の恐れがあったが、解体除却されたことにより防犯面の安全性が確保された。

実施内容
モニタリング５）実施過程の評価

住民参加
プロセス
持続的なまちづくり体制の構築

実施状況

都市再生整備計画に記載し、実施できた事業の進捗状況及び効果の発現状況を把握し、評価を実施する。 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた
随時、連携組織と協議・意見交換を図りながら計画の管理を進め
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施したていく
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した各種関係団体と連携し、地域が主体となった管理・運営
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等●●●

施設整備計画から引き続き施設運営に参加していただき、地域活性化に向けた取り組みを強化し、地域コミュニティの維持向上に繋げていく。
事業完了後も行政が必要な支援を行いながらも、地域の施設であるとの認識を向上させ、地域主体の管理運営形態を強化していく。

様式２－２ 地区の概要
船生上桜地区（栃木県塩谷町） 都市再生整備計画の成果概要
まちづくりの目標

目標を定量化する指標

大目標

緑豊かな自然環境及び活力ある地域資源を活かした新たな拠点整備によるにぎわいとふれあいのあるまちづくり
目標１ 世代間交流の促進を図る新たな交流拠点の形成を図り、地域コミュニティの維持・向上及び地域活性化によるにぎわいの再生
目標２ 地域内外の交流を活発化させる交流空間の創出を図り、来町者・来訪者の誘導・滞在の促進
目標３ 安全・安心で快適な暮らしが可能で良好な住環境の形成を図り、地域内住民の定住化促進

従前値

評価値

地域交流施設利用回数

単位：回/年

200 H20300 H25

312 H25

地区内イベントの参加人数

単位：人/年

250 H20750 H25

5,212 H25

町営住宅入居率単位：％

80 H2095 H2595 H25N
■基幹事業 高次都市施設
地域交流館
S造平屋建て Ａ=540㎡

目標値

町営住宅
船生団地

□提案事業 地域創造支援事業
旧船生中学校解体除却○関連事業（町工事）
公営住宅整備事業
町営住宅船生団地 RC造 24戸■基幹事業 高質空間形成施設
休憩トイレ Ａ=100㎡

旧船生公民館■基幹事業 道路
町道船生学校線
道路改築 Ｌ=700ｍ■基幹事業 地域生活基盤施設
備蓄倉庫 1棟□提案事業 事業活用調査
今後のまちづくり検討調査□提案事業
まちづくり活動推進事業
地域交流施設利用促進イベント

国道４６１号船生バイパス

提案事業
関連事業

■基幹事業 道路
町道清水宮本線
道路改築 Ｌ=150ｍ
道路休憩施設■基幹事業 地域生活基盤施設
芝生広場 Ａ=6,000㎡○関連事業（町工事）
地域特産品販売施設○関連事業（県工事）
国道461号道路休憩施設（H24開設）凡 例
基幹事業■基幹事業 道路
町道新谷川村線
道路改築 Ｌ=230ｍ

旧船生中学校○関連事業（県工事）
国道461号船生バイパス（H21開通）■基幹事業 地域生活基盤施設
案内板 2基・町道清水宮本線、船生学校線、新谷川村線の整備により、 車道幅員の狭小区間が解消され道路の安全性が向上し、交流拠点へのアクセス道路として利便性が向上した。
・地域交流館が完成したことにより、地域コミュニティの維持・向上が図られ、さらに道の駅の認定がなされたことにより、地域内外の来訪者の誘導及び滞在が促進された。
まちの課題の変化 ・交流空間の創出により、伝統文化の維持保存や地域が生んだ著名人の資料展示、地域住民の多様なまちづくり活動が展開され、にぎわいとふれあいのまちづくりが推進されている。
・町営住宅の整備により、地域のにぎわいが生まれ住民の定住化及び、安全・安心で良好な住環境の形成が図られつつある。
今後のまちづくりの方策（改善策を含む）

・やすらぎとふれあいの空間を創出し地域内外の交流を図る地域交流館の利用をさらに促進していく。
・施設利用者の更なる満足度を高めるため、ハード・ソフト両面の施策充実を進め、地域活性化によるにぎわいの再生を図るイベントを継続的に実施していく。
・今後も安全・安心で快適な住環境の形成を図り、若年世帯と高齢者世帯の双方に対応した良好な住環境の形成を図っていく。
・芝生広場等の活用により、災害時等の救急・救助活動に必要な緊急離着陸場を確保するとともに、更なる地域防災機能の充実が図られるよう、災害に強い都市基盤の整備を進めていく。