九州大学伊都キャンパス
第四次保全緑地管理三カ年計画

令和４年３月目

次

１．第四次保全緑地管理三カ年計画の目的と位置づけ............................................................................1（１）第四次計画の目的 ......................................................................................................................1（２）第四次計画の背景 ......................................................................................................................2（３）第四次計画における保全緑地のゾーニング ...............................................................................2
２．第一次・第二次計画期の保全緑地管理 .............................................................................................5（１）第一次計画期における作業内容と成果 ......................................................................................5１）作業概要 .................................................................................................................................5２）年次毎の作業内容と成果 ........................................................................................................5ａ.平成 19 年度 ..............................................................................................................................5ｂ.平成 20 年度 ..............................................................................................................................5ｃ.平成 21 年度 ..............................................................................................................................5ｄ.平成 22 年度 ..............................................................................................................................5ｅ.平成 23 年度 ..............................................................................................................................5（２）第二次計画期間における作業内容と成果 .................................................................................13１）維持管理の重点目標 .............................................................................................................13２）管理項目毎の実績と成果 ......................................................................................................13３）年次毎の作業内容と成果 ......................................................................................................14（３）第三次計画期間における作業内容と成果 .................................................................................24１）維持管理の重点目標 .............................................................................................................24２）管理項目毎の実績と成果 ......................................................................................................24
３）年次毎の作業内容と成果 ......................................................................................................26
４）技能補佐員による作業内容と成果 ........................................................................................36
５）現行計画における問題点および計画改定に向けての要望の整理 .........................................38（４）推進体制と進行管理 .................................................................................................................39
１）推進体制 ...............................................................................................................................39２）進行管理 ...............................................................................................................................39
３．保全緑地管理三カ年計画 .................................................................................................................40（１）計画の対象と第四次計画期の目標 ...........................................................................................40（２）作業種ごとの目標と作業体系...................................................................................................40
a. 景観及び安全の維持管理 ........................................................................................................40
b. 草地・樹林地・竹林管理 ........................................................................................................41c. 緑地施設の維持管理 ...............................................................................................................41
d. 教育研究資源の充実 ...............................................................................................................43e. 地域連携・憩いの場としての基盤整備 ..................................................................................43（３）管理作業年次計画 ....................................................................................................................46
４．第三次保全緑地管理作業の推進 ......................................................................................................52（１）推進体制 ...................................................................................................................................52
１）進行管理 ...............................................................................................................................52（２）請負発注と必要な諸書類 ..........................................................................................................53

１）発注に際しての諸調整 ..........................................................................................................53２）作業種毎の標準的な仕様書...................................................................................................53３）使用する図面形式 .................................................................................................................53
４）個別作業の完了報告の書式...................................................................................................55（３）技能補佐員の業務 ....................................................................................................................55《参考資料》
Ⅰ．仕様書の様式 .....................................................................................................................................2①枯殺竹の伐採・搬出..............................................................................................................................2②吸収移行型除草剤注入 ..........................................................................................................................4③作業道開設 ............................................................................................................................................6④その他の工事における特記事項（作業概要）の既往例 ........................................................................8
Ⅱ．工事完了報告書の様式（工事完了報告書鑑） ...................................................................................9
Ⅲ．年度当初に作成する「前年度の実績と当該年度の管理作業計画」作成要領 ..................................10

九州大学伊都キャンパス第四次保全緑地管理三カ年計画
１．第四次保全緑地管理三カ年計画の目的と位置づけ（１）第四次計画の目的
九州大学伊都キャンパスの保全緑地管理は、九州大学新キャンパス保全緑地整備計画（平成 16
年 4 月）、九州大学新キャンパス保全緑地維持管理計画（平成 17 年 3 月、以降保全緑地維持管理計
画２００５）に基づく伊都キャンパス保全緑地規程（平成 19 年 4 月施行、平成 24 年 4 月改正）、
伊都キャンパス保全緑地規程（平成 19 年 4 月施行、平成 27 年 3 月改正）、九州大学伊都キャンパ
ス保全緑地維持管理計画（令和 4 年 3 月、以降保全緑地維持管理計画２０２２）に拠って策定する「保全緑地管理三カ年計画」に基づいて実施する。保全緑地管理三カ年計画は、5 年間程度の長期的な考え方を基に、3 年間の管理目標を設け、その 3 年間の毎年の作業箇所と整備・管理の内容を示すものであり、


第一次保全緑地管理計画：平成 19 年 5 月～平成 24 年 3 月（以下、第一次計画）



第二次保全緑地管理計画：平成 24 年 4 月～平成 29 年 3 月（以下、第二次計画）



第三次保全緑地管理計画：平成 29 年 4 月～令和 4 年 3 月（以下、第三次計画）が策定されてきた。第一次・二次計画の 10 年間は、九州大学が伊都キャンパスに移転を開始した
直後の時期にあたり、放棄竹林の除去・樹林化を主体とした荒廃緑地の整備期間であった。第三次計画期の 5 年間とはキャンパスの移転完了を含む、伊都キャンパスの利用者が大幅に増えた時期である。続く第四次計画期での教育研究や社会連携の場としての保全緑地の利用を視野に入れた、保全緑地の整備の完了時期と位置づけられている。
令和 3 年度は第三次計画の最終年度にあたり、これまで実施されてきた保全緑地管理の成果と課題を整理し、今後の管理についての見通しを踏まえた上で、


第四次保全緑地管理三カ年計画：令和 4 年 4 月～令和 7 年 3 月（以下、第四次計画）を策定した。この期間は、保全緑地を教育研究・地域連携・社会貢献の場としての活用が進められる期間である。
第四次計画では、第三次計画期に確立された保全緑地の管理作業を継続しつつ、保全緑地外部からの景観及び立ち入り利用者の安全を保持する。保全緑地の教育研究・地域交流の場としての本格的な活用を進め、活用に必要とされながらも不足している資源（知見や施設）を充実させつつ、第三次計画期に顕在化した保全緑地の問題の解決にも取り組む。
第四次計画では、重点目標を以下のように設定する。
a. 景観及び安全の維持管理
園路、境界巡視道、辺縁部及び付近の除草、支障木撤去、清掃
b. 草地・樹林地・竹林管理
自然観察拠点や史跡付近、イノシシ柵や境界付近の除草、植栽地での蔓切り、萌芽株の整理、枯竹の整理撤去
c. 緑地施設の維持管理
側溝や横断溝の清掃と開設、イノシシ柵の補修
d. 教育研究資源の充実
学内の専門家への委託を通じた知見の収集と公開
e. 地域連携・憩いの場としての基盤整備

1

園路沿いのサインの充実、地図の作成と公開
第四次計画は、保全緑地維持管理計画２０２２に拠って策定するもので、同計画に掲げられた指針を、より具体的な管理計画として示すものと位置づける。令和 4 年度以降は、第四次計画の「管理作業計画」に基づいて管理作業を実施する。
（２）第四次計画の背景「九州大学新キャンパスマスタープラン 2001」（平成 13 年)における全体計画目標のひとつに「糸島地域の悠久の歴史と自然との共生」が挙げられ、その計画方針･戦略として、保全緑地を、以下を実現する空間と位置づけている。
・生物多様性の保全と自然・生命との共生
・保全緑地と整備緑地が融合したランドスケープの創造
・自然と埋蔵文化財等の保存、活用に基づく歴史的環境との共生
・周辺地域から見たスカイライン等の景観形成への配慮
保全緑地維持管理計画２０２２には、保全緑地の整備・活用の指針として、以下の 4 点が挙げられている。
・教育・研究・社会貢献に活用できる整備を実施する。
・景観維持と憩いの場を創出する。
・学術の成果を管理に反映する。
・持続可能な保全緑地の管理法を確立・実践する。
「九州大学伊都キャンパス保全緑地規程」（平成 19 年 2 月）では、「伊都キャンパスにおける自然環境または埋蔵文化財等の歴史的環境を保全、再生または活用するため、保全緑地を設ける。」とし、保全緑地の具体的な目的を、以下のとおりとしている。
・貴重種をはじめとする野生動植物の保全
・森林・水辺環境の再生
・埋蔵文化財等の保存
・教育研究及び社会貢献への活用「伊都キャンパス宣言」（平成 30 年 9 月）では、「歴史や自然など豊かな環境と共生するキャ
ンパスとなる」とし、宣言の内容は第四次中期計画（前文）でも引き継がれている。
（３）第四次計画における保全緑地のゾーニング
保全緑地維持管理計画２０２２では、保全緑地を 7 ゾーンに区画し、各ゾーンの立地条件、課題、整備・維持管理方針、整備・活用内容、主な維持管理項目等を整理している。第四次計画においては、各ゾーン内の園路や辺縁部、境界巡視道沿いについては別途、除草や支障木の撤去が最優先される「管理区」を設け、これらの利用者の安全を確保する。

2

図－１

ゾーニング

3

表－１

九州大学伊都キャンパス保全緑地規程付表
ゾーン名

管

理 方 針

ゾーンのテーマ・位置付け等
・生物多様性が高く、希少生物、自生種の保全が実施中

生物多様性保全ゾーン

主な維持管理項目
・除草や支障木撤去による視界確保
・案内、誘導、アドレスサインの設置

・学生実習や研究目的の立ち入りが多い

・移植地管理（萌芽や密植幹の整理）・隣接するアカデミックゾーンの人通りも・イノシシ監視多く、防犯や景観の維持が必要

・園路の開設・整備によるアクセス向上

・生物多様性や史跡に関する、野外教育や研究に活用する場所
生物多様性研究ゾーン

・伐採や機材設置など、植生の現状改変を伴う実験の受入場所

・園路整備(除草、支障木や枯枝の除去、サイン充実)
・イノシシ監視・イノシシの出没が多い・隣接する集落とのアクセス路がある
史跡の森散策ゾーン

森林群落保全ゾーン（東部エリア）
森林群落保全ゾーン（西部エリア）
森林群落再生ゾーン
調整池ゾーン

・除草やイノシシ柵の維持補修による、緑・史跡をめぐる散策エリア

地内外を通行する人々の安全管理

・学生の居住、通学空間に隣接

・ネイチャートレイル開設、園路整備

・史跡や保存状態の良い森林をめぐる散策に適した場所・民有地に隣接し、境界管理が重要

・園路整備
・境界管理（境界刈り払い）

・史跡や森林が残された場所

・ネイチャートレイル開設

・民有地との長い境界・里道や境界巡視道の整備・林立する枯竹が景観を損ねる・枯竹の撤去とその跡地の整備

・林床移植や根株移植等により森林の再生を図る場所
・防災調整池・森林回復に合わせた整備・設備へのアクセス維持（除草）4

２．第一次・第二次計画期の保全緑地管理（１）第一次計画期における作業内容と成果
１）作業概要第一次計画期で急務とされた緑地管理はアカデミックゾーンと元岡集落の間の斜面（生物多様性
研究ゾーン）の竹林駆除（竹林の樹林化）であり、当初の概ね 5 年間で、この区域の竹林を処理することが目標とされた（平成 19 年度管理作業計画）。
以下、主に作業請負で行われた竹林伐採に関連する事項を中心に、年次報告から抜粋する。
２）年次毎の作業内容と成果
ａ.平成 19 年度
後半から具体的な管理作業に着手し、竹林伐採を行った。また、別途の研究費でモウソウチクを対象に、吸収移行型除草剤による竹駆除（薬剤注入）の試験が行われた。
ｂ.平成 20 年度
環境監視委員会での協議により、元岡集落側ではチップ化した伐採竹の現地敷設をやめ、薬剤注入により枯殺した後に次年度以降に徐々に伐採していくことになった。再伐採以外の新規伐採面積は減少したが、薬剤注入がより広い範囲で行われた。また、学生実習等で、マダケに対する薬剤注入の試験が行われた。
ｃ.平成 21 年度
伐採竹はそのまま、もしくは破砕して搬出することとした。道の延伸と改良作業を行った。前年
度に薬剤注入が実施された箇所の一部等の伐採と、薬剤注入を実施した。マダケ林を皆伐して盛土により植生転換した。
ｄ.平成 22 年度
前年度までに枯殺したモウソウチク林の一部を伐採搬出し、モウソウチク林で薬剤注入を実施した。搬出に必要な作業道を新設した。平成 20 年度～22 年 12 月までに伐採して、ウェストゾーン
西部の集積場に集積されていた枯竹（緑地管理作業分および共通事務室作業分）を場外に搬出処理した。
ｅ.平成 23 年度
前年度までに枯殺したモウソウチク林のうち、残った部分を伐採搬出した。マダケ林で薬剤注入を実施した。作業道を開設した。
第一次計画期 5 年間の成果をまとめたものが「緑地管理作業実績」表－２である。また、各作業の記録書類に、各年度の航空写真による補正を加えて整理したものが、「緑地管理実績図」（図－２～図－７）である。

5

表－2 第一次計画期の年度別

緑地管理実績一覧

6

図－２

平成 19 年度作業実績

7

図－３

平成 20 年度作業実績

8

図－４

平成 21 年度作業実績

9

図－５

平成 22 年度作業実績

10

図－６

平成 23 年度作業実績

11

図－７

第一次計画期間実績

12

（２）第二次計画期間における作業内容と成果
１）維持管理の重点目標
第二次計画では、保全緑地の維持管理の重点目標として①生物多様性研究ゾーンの竹林管理（立ち枯れ）による樹林化のための基盤づくり。
②森林群落保全ゾーン（東部エリア）の竹林管理（立ち枯れ）による樹林化の基盤づくり。
③学園通り線を挟むメインアプローチ、エントランス周辺の竹林管理（立ち枯れ）。
④風力発電施設周辺の樹林地再生。
⑤生物多様性保全ゾーンの除草・竹林伐採等。
⑥イノシシ防除対策。
が設定されており、上記目標を実現するための重点地区及び作業範囲は以下のように計画された。
【重点地区-1】生物多様性研究ゾーン
元岡集落側の南斜面【重点地区-2】森林群落保全ゾーン
水崎城址の南斜面【重点地区-3】史跡の森散策ゾーン
寄宿舎北東側、水崎城址の南西斜面
給水センター北側の南東斜面
立体駐車場西側の東斜面【重点地区-4】森林群落保全ゾーン西部
超高速空力熱弾性実験棟西側の東斜面
風力発電施設周辺【根株移植地】クズ処理２）管理項目毎の実績と成果
以下に、第二次計画の「作業種ごとの目標と作業体系」で示された管理項目ごとに第二次計画期間の実績と成果を示す。
ａ.竹林管理第一次計画期に薬剤注入によって枯死させた竹林のうち、重点地区-1、重点地区-2 の竹林については自然に立ち枯れるまで放置し、境界際等に位置する重点地区-1、重点地区-2 の竹林については倒竹や枯竹の伐採を実施した。
第二次計画期では、重点地区-1、重点地区-3、重点地区-4 の竹林について薬剤注入によって枯死させ、そのうち、重点地区-3、重点地区-4 については、竹林密度が高く立ち枯れ速度が遅いことや景観的な配慮等の理由から倒竹や枯竹の伐採を実施した。
以上が第二次計画の竹林管理として目標とされていた作業範囲であったが、計画が順調に進捗したため、これら以外に、森林群落保全ゾーン西部の薬剤注入、森林群落再生ゾーン、史跡の森散策
ゾーンの薬剤注入、倒竹・枯竹伐採、大阪の池東側、生物多様性保全ゾーンの竹林間伐を実施し、樹林化を図る範囲を継続的に拡大した。
ｂ.作業道の開設
第二次計画期の当初目標としては「将来の管理道となる幹線作業道、伐採竹搬出に必要な支線作業道の開設」とされていたが、元岡集落側南斜面や水崎城址南側斜面等のキャンパス南側の境界沿いの管理が急務となったことから、重点地区-1、重点地区-2 の境界巡視道（幅 1.5ｍの草刈り、伐13採）延長が優先的に開設された。
ｃ.樹林地管理
根株移植地においてクズ撤去や技能補佐員による除草が実施された。また、第一次計画期に開設された重点地区-1 の作業道周辺の草刈り、除草も技能補佐員によって実施された。
その他に、倒竹･枯竹伐採をおこなった重点地区-3 について、除草が平成 27 年度から 28 年度にかけて 3 回実施された。
ｄ.風力発電施設周辺の樹林地再生
第二次計画期において重点地区-4 の中に含まれる。風力発電施設周辺の管理の詳細は「平成 23
年 3 月に承認された「九州大学（伊都）風力発電施設周辺樹林地再生計画」に記載の管理内容に従うものとする」と位置付けられた。竹林に対して平成 25 年度に薬剤注入、26 年度に倒竹・枯竹伐
採が実施された。また、樹林回復のため、除草が平成 25 年度から 27 年度までに 4 回、平成 28 年
度は枯殺竹林範囲まで含めて実施された。そのほか、技能補佐員の作業として管理道路周辺や芝生広場の除草が実施された。
樹林地再生計画に含まれていた苗木植栽等の一部作業項目は未実施となっているが、除草等再生の基礎となる作業が継続されている。
ｅ.生物多様性保全ゾーンの管理技能補佐員による除草が実施された。また、竹林間伐が実施された。
ｆ.イノシシ防除対策
平成 25 年 4 月に緑地計画管理 WG 内に「イノシシ対策検討コアチーム」が設置され検討を開始した。平成 27 年度までに、イノシシの防除を目的とした試験柵として、竹柵、金網柵を重点地区3 を含む史跡の森散策ゾーンに、電気柵（張替）を重点地区-1 に設置した。
※詳細はイノシシ対策検討コアチームの完了報告書参照
３）年次毎の作業内容と成果
第二次計画期の 5 年間で各重点地区の作業範囲に対して、概ね当初の計画通りに竹林管理（立ち枯れ、倒竹･枯竹伐採、薬液注入）、樹林地管理（除草）、風力発電施設周辺の樹林地再生、生物多様性保全ゾーンの管理、イノシシ防除対策を実施した。また、それらに加えて、境界部分の支障木・竹の剪定及び伐採等の周辺対応やイノシシ被害による法面補修等を実施した。
以下、主に作業請負で行われた維持管理作業について、年次報告から抜粋する。
ａ.平成 24 年度
薬剤注入を実施した（重点地区-3）。竹林伐採としては、前年度薬剤注入箇所の倒竹・枯竹伐採を実施（重点地区 1 及び 2）したほか、敷地境界沿いの竹の間伐を行った（重点地区-2）。また、法面のくず撤去を実施した（根株移植地）。そのほか、本年度までの作業によって西テニスコート横に集積されていた枯竹を場外に搬出処理した。
ｂ.平成 25 年度
薬剤注入を実施した（重点地区-1、3、4）。竹林伐採としては、前年度薬剤注入箇所の倒竹・枯竹伐採を実施（重点地区-3）したほか、イノシシ対策試験竹柵用の竹伐採を行った（重点地区-3）。また、樹林回復の除草（重点地区-4）、イノシシ柵（金網柵）設置（重点地区-3）を実施した。境界管理として元岡集落側の境界について境界杭調査、目印杭設置、除草、支障木伐採等を行った。
ｃ.平成 26 年度
竹林伐採として前年度までに薬剤注入箇所の倒竹・枯竹伐採を実施（重点地区-3、4）したほか、

14

イノシシ対策試験竹柵用の竹の伐採（重点地区-3）、管理用道路支障竹撤去（重点地区-1）を行った。
また、樹林回復を実施した（重点地区-3、4）。イノシシ柵については金網柵、単管パイプ支柱+竹を重点地区-3 において設置した。境界管理として道路支障木の撤去、イノシシ柵沿いの除草を行った。
ｄ.平成 27 年度
薬剤注入（重点地区-3、森林群落再生ゾーン、0 森林群落保全ゾーン西部）を実施した。竹林間伐を行った（生物多様性保全ゾーン、生物多様性研究ゾーン）。
元岡集落側の境界沿いを幅 1.5ｍにわたって草刈り、竹伐採を行い、境界巡視道を開設した。また、樹林回復を実施した（重点地区-3、4）。イノシシ柵については金網柵（重点地区-3）、竹柵（同）、電気柵（重点地区-1）を設置した（補修、張替含む）。
ｅ.平成 28 年度
前年度薬剤注入箇所の倒竹・枯竹伐採を実施した（重点地区-3、森林群落再生ゾーン）。樹林回復を実施した（重点地区-3、4）。作業道としては、前年度開設した元岡集落側の境界巡視道を拡幅したほか、境界巡視道を開設した（重点地区-2、4、その他 930ｍ）。
第二次計画期 5 年間の成果をまとめたものが「緑地管理作業実績」（表－３）である。また、各作業の記録書類および年次報告より整理したものが、「緑地管理実績図」（図－8～図－14）である。

15

表－3 第二次計画期の年度別

緑地管理実績一覧

16

図－８

平成 24 年度作業実績

17

図－９

平成 25 年度作業実績

18

図－１０

平成 26 年度作業実績

19

図－１１

平成 27 年度作業実績

20

図－１２

平成 28 年度作業実績

21

図－１３

第二次計画期間実績

22

図－１４

平成 24～28 年度

技能補佐員による除草等範囲

23

（３）第三次計画期間における作業内容と成果
１）維持管理の重点目標
第三次計画では、・第二次計画期のミッションを引き継ぎ、「竹林管理」、「樹林地管理」、「作業道・境界巡視道の開設・維持管理」、「境界管理」を専門業者への請負作業と雇用した技能補佐員による作業を組み合わせて、効率よく推進すること。
・第一次、第二次計画期で最優先事項であった竹林伐採による保全緑地の基盤づくりは、第三次計画期で目処がつくため、第四次計画における保全緑地の教育研究・地域交流の場としての本
格的な活用に向けて、「草地管理」、「生物多様性保全管理」、「地域活動との連携準備」を進めること。
を前提として、表－４に示す重点目標が設定された。作業範囲については、キャンパス内に分布する残りの竹林を対象として個別に対応するため、第一次計画、第二次計画で設けた重点地区は設
定せず、作業対象が設定された。
２）管理項目毎の実績と成果
以下に、第三次計画の「作業種ご表−４

第三次計画期間の重点⽬標と対応する作業対象

重点⽬標

作業対象

分量

⽵林管理

薬液注⼊

14.05 ha

保全⽵林

5.73 haとの目標と作業体系」で示された管樹林地管理

除草、クズ撤去

4.26 ha

理項目ごとに第三次計画期の実績

草地管理

補植

2.53 ha

と成果を示す。

作業道・境界巡視道の開設・草刈り、除草、枝払い,
清掃

a.竹林管理第三次計画の「未整備の竹林およ

境界管理

1.6 ha ２回／年

境界巡視道の開設

2,380 m

境界巡視道の草刈

3,670 m

開設済み道の延⻑

⽣物多様性保全管理

⽣物多様性保全ゾーン内

2,380 mの草地管理、樹林地管理までと同様に竹の地下茎を枯死させる薬剤注入※が実施された。枯死

17.38 ha １回／年
0.68 ha 不定期

び残すべき竹林（保全竹林）」のう
ち、未整備の竹林については、これ

備考

教育研究・地域連携・

学⽣やボランティア団体

社会貢献の場としての活⽤ 等との協働や連携等によさせた竹林については、管理上の支る保全緑地の利活⽤の推障がない限り、基本的には自然に立ち枯れするまで放置した（表－５）。
ただし、樹林回復の障害となることが想定される、立竹密度が高い場所や景観上問題がある場所、隣接地への支障がある場所等については、原則として倒竹･枯竹は伐採して林外へ搬出した。
樹林の成立を特に急がず、景観上問題のない場所やイノシシの防除を目的とする場合等においては林内残地、積み置きを行った。
林外搬出した竹材はキャンパス内の所定の個所（現在は西テニスコート横集積所）に集積したの
ち、纏めて処分場に運搬した。
※茎葉部や根部から吸収され、維管束等を通じて茎頂や根の生長部に薬剤成分が移行し成長阻害を引き起こして枯死させる除草剤。ラウンドアップマックスロード等。竹稈に注入処理する。

b.樹林地管理高木移植地・根株移植地・林床土移植地における、技能補佐員による除草、草刈り、クズ撤去作
業を継続した。
給水センター北側と史跡の森散策ゾーンの根株移植地については急傾斜地であることから基本
的には請負作業により除草、クズ撤去作業を実施した。

24

表−５

第三次計画期間の⽵林管理とその⾯積

分類

実施項⽬ ゾーン⾯積

未整備の⽵林 薬液注⼊14.05ha
⽣物多様性保全ゾーン

0.92ha

⽣物多様性研究ゾーン

1.06ha

森林群落保全ゾーン（東部エリア）

0.77ha

森林群落保全ゾーン（⻄部エリア）

10.98ha

森林群落再⽣ゾーン

0.32ha

残すべき⽵林 保全管理

5.73ha
⽣物多様性保全ゾーン

1.50ha

第12次調査地南側,モウソウチク管理林,
放棄林の⾒本林

⽣物多様性研究ゾーン

2.31ha

元岡集落境界沿い,斜⾯保護のため間伐等管理を⾏う⽵林および希少種保全

史跡の森散策ゾーン

0.27ha

イノシシ防除の⽬的で設置した⽵柵を補修するための材料供給

森林群落保全ゾーン（東部エリア）

0.79ha

イノシシ防除の⽬的で設置した⽵柵を補森林群落保全ゾーン（⻄部エリア）

0.86ha⻄テニスコート⻄側,マダケ⾒本林修するための材料供給

生物多様性保全ゾーンの根株移植地の一部については旺盛に繁茂している状況から初回のみ請負作業とし、以降は技能補佐員による作業を継続することとした。
また同ゾーンの高木移植地、根株移植地の一部について、作業進捗状況や予算措置が可能な場合に計画されていた苗木植栽の補植は未実施となった。
風力発電施設周辺においては、「詳細は平成 23 年 3 月に承認された「九州大学（伊都）風力発電
施設周辺樹林地再生計画」に記載の管理内容に従うものとする」と位置付けられた中で、除草が継続的に実施した。また同範囲内の一部の個所について計画されていた苗木植栽の補植は未実施となった。
c.草地管理技能補佐員による年 2 回～3 回の除草、枝払い、清掃を継続した。
第三次計画期から、第 20 次、第 36 次、第 55・56 次調査地周辺を作業範囲として追加し、年 2回の草地管理を作業請負により実施した。
また、第三次計画において「文化財 WG からの要請があった場合に、遺構への影響や予算等を協議したうえで、管理作業の実施を判断する」としていた第 12 次調査地周辺、石ヶ元古墳群周辺、
池の浦古墳周辺については、未実施となった。
d.作業道・境界巡視道の開設・維持管理①作業道
第二次計画期までに開設された作業道の除草、支障枝の剪定を実施した。また、路面の不陸や斜面の土砂崩れ等が生じた箇所に対して、砕石舗装、排水設備の設置、法面保護等の作業道を維持するための補修を行った。
作業道ルートの参考として、「九州大学新キャンパス保全緑地維持管理計画２００５」に示された「管理道」「歩道」※および「九州大学伊都キャンパス文化財整備基本計画」に示された「ネイチャートレイル」のうち、令和 2 年には水崎城へと至るネイチャートレイルの開設を始め、令和 3 年

25

度に完了した。また令和 3 年には生物多様性研究ゾーンを通る管理道が新たにネイチャートレイル
として整備された。
※第三次計画において「作業道」と位置付けられている路線がその位置、幅員、役割等に応じて、「九州大学新キャンパス保全緑地維持管理計画（2005 年）」で定義されている「管理道」や「歩道」の位置づけとなる。

②境界巡視道
第二次計画で開設した箇所について、境界から幅 1.5～2.5ｍの草刈り、伐採を継続的に実施した。
未開設であった、森林群落保全ゾーン西部、森林群落再生ゾーンについて除草、支障木伐採を実施
し境界巡視道を開設した。
e.生物多様性保全管理
第三次計画において「生物多様性保全管理対象範囲」として位置付けられた生物多様性保全ゾー
ン内の範囲については「これまでの保全緑地の基盤づくりに関する作業から一歩進めて、移植地・保全対象とする生物種の状況を踏まえた、積極的な生物生息環境の保全・創造を念頭においた草地
管理、樹林地管理等を技能補佐員作業により実施する」としていた。同管理と草地、樹林地管理を行う範囲との明確な区分がないため明確な作業実績はないが、局所的に草地を残すなどの対応をとった。
f.イノシシ防除対策
第三次計画において「有害鳥獣対策プロジェクトチーム」に移管されることとして位置付けられていた「イノシシ柵の設置」についても、引き続き、保全緑地管理の一環として行われた。また、
これまでに設置した金網柵、電気柵等の補修、張替も実施した。
３）年次毎の作業内容と成果
以下、主に作業請負で行われた維持管理作業について整理した。
a.平成 29 年度（図－１５）
薬剤注入を生物多様性保全ゾーン、森林群落保全ゾーン（西部・東部）、森林群落再生ゾーンの各ゾーンに分散した竹林や施設近傍の竹林について実施した。
樹林地管理（除草クズ撤去）を実施した（風力発電施設周辺及び給水センター北側）。
森林群落再生ゾーンの巡視道を開設した。
第一次計画期に開設した生物多様性研究ゾーン内の作業道の補修は次年度に持ち越した。
b.平成 30 年度（図－１６）
薬剤注入を生物多様性研究ゾーン西側の境界付近や森林群落保全ゾーン西部のキャンパス内幹線道路付近について実施した。また、竹の伐採、間伐を森林群落保全ゾーン（東部）及び生物多様性研究ゾーンで実施した。
樹林地管理を風力発電施設周辺、給水センター北側で実施したほか、生物多様性保全ゾーン北側にある根株移植地、史跡の森散策ゾーンの根株移植地についても実施した。
第 36 次、55・56 次調査地周辺の草地管理（除草、清掃）を実施した。
森林群落保全ゾーン西部と森林群落再生ゾーンの境界巡視道を開設した。また、作業道の補修（固化舗装等）を、生物多様性研究ゾーン、生物多様性保全ゾーンで実施した。
森林群落保全ゾーン東部の境界管理（除草等）を実施した。
森林群落保全ゾーン西部の道路側等、史跡の森散策ゾーンにイノシシ柵を設置した。
その他、支障木の伐採、剪定を行った。

26

c.令和元年（平成 31 年）度（図－１７）
薬剤注入を森林群落保全ゾーン西部の残りの竹林、生物多様性研究ゾーンで実施した。また、生物多様性研究ゾーンの境界沿いの管理竹林の間伐、枯竹伐採を実施した。
樹林地管理を風力発電施設周辺、給水センター北側、史跡の森散策ゾーンの根株移植地で実施した。
草地管理を第 36 次、55・56 次調査地の周辺で実施した。
作業道の補修（砕石転圧等）を、生物多様性研究ゾーン、生物多様性保全ゾーンで実施した。また、境界管理として、森林群落保全ゾーン西部の除草を実施した。
イノシシ柵（金網柵、門扉等）の設置を森林群落保全ゾーン西部、森林群落保全ゾーン東部、生物多様性研究ゾーン、史跡の森散策ゾーンで実施した。また、これまでに設置したイノシシ柵の補修（張替）、電気柵補修を実施した。
その他に支障木の撤去やイノシシ柵設置個所の除草を行った。
d.令和 2 年度（図－１８）※進行中
森林群落保全ゾーン西部の施設沿いの竹林の伐採を実施した。
樹林地管理を風力発電施設周辺、給水センター北側、史跡の森散策ゾーンの根株移植地を各一回実施した。
草地管理を第 36 次、55・56 次調査地周辺で各一回実施した。
境界管理として、森林群落保全ゾーン西部の道路際や農業施設周り法面の除草を実施した。
その他にイノシシ柵の補修、支障木の撤去を行った。
e.令和 3 年度（図－１９）
継続範囲の樹林地管理、草地管理の他、森林群落保全ゾーン（西部エリア）のマダケ見本林と生物多様性保全ゾーンのモウソウチク見本林の間伐を実施予定。

27

表－６

第三次計画期の年度別

緑地管理実績一覧

28

29

30

図－１５

平成 29 年度作業実績

31

図－１６

平成 30 年度作業実績

32

図－１７

令和元年度（平成 31 年度）作業実績

33

図－１８

令和２年度作業実績

34

図－１９

令和３年度作業実績

35４）技能補佐員による作業内容と成果
第三次計画で示された作業範囲に対して、
高木移植地・根株移植地・林床土移植地における、除草、クズ撤去作業
年 2 回～3 回の除草、枝払い、清掃を継続して実施した。
また、境界管理として開設済みの境界巡視道の日常的な巡視、除草、枝払い等を実施するとともに、イノシシ柵設置個所について柵の両側、幅 1.5ｍ～2.0ｍについて除草を行った。
本業務において、技能補佐員を含めたヒアリング調査を行い、作業状況や難易度等を考慮して作業区分を見直すとともに、作業実施範囲の補正を行った。ヒアリング調査結果を反映した、技能補佐員による作業内容と成果（図－２０）を示す。

36

図－２０

技能補佐員による作業内容と成果

37５）現行計画における問題点および計画改定に向けての要望の整理
保全緑地における問題点、課題の抽出を行うために、関係者へのヒアリング調査を行った。ヒア
リングの実施概要を以下に示す。
また、ヒアリングの結果及び関係者との打合せ等により得られた問題点・課題を以下に示す。
表－７

ヒアリングの実施概要

区分
第１回

実施日

実施場所

ヒアリング先令和 3 年 1 月 27 日

イースト 1 号館 B-543

キャンパス

10:00～

計画室横プロジェクトスペース

宮沢助教、田代資産活用課係長、長農学部付属演習林福岡演習林技術専門職員、技能補佐員 3 名（後釜、来住、壷内）

表－８

問題点・課題区分

作業・管理体制

問題点・課題保全緑地の管理について、これまで管轄部署が度々変更されており､実績データの一元管理が行われておらず、今後の計画が立てにくい状況になっている。

作業・管理体制

保全緑地の管理に関係する部署が複数にまたがり、管理のためのシステムが CAD ベースであったり、GIS ベースであったりと、統一されていない。そのため、複数のベースマップが使用されるなど、情報の一元化が難しい状況となっている。

作業環境の安全性の確保

イノシシの活動や天候条件等により管理機材が使用できないことがあり、作業を行う際の危機回避と作業効率の低下への対応が求められる。

敷地境界での苦情対応

敷地境界における緑地管理について、苦情が発生することが多く、その対応にかなりの労力を割いている。苦情内容は多岐にわたり、計画的に整備を進めれば苦情の発生を回避できる種類のものではないため、その都度対応する必要がある。

有害鳥獣対策への対応

現在設置しているイノシシ柵については､柵の破損が発生した場合にその都度補修を行う必要がある。

保全緑地の維持管理

生物多様性保全ゾーンにおける「生物多様性保全管理」に位置づけられている区域について、現状では特に明確な範囲区分がない状態での作業が行われている。

保全緑地の維持管理

保全緑地とアカデミックゾーン緑地のどちらにも属さない未管理の緑地が存在する。

38

（４）推進体制と進行管理
１）推進体制
平成 19 年以降、保全緑地管理は、伊都キャンパス保全緑地規程により、財務部資産活用課が行ってきたが、規程の改正が行われた平成 24 年度より、保全緑地管理はキャンパス計画室、施設部、財務部資産活用課および伊都共通事務部において行うこととなった。実際の管理作業は、専門業者への請負発注、および、常駐する技能補佐員による作業によって行うが、業者への発注、検査、伝票処理及び技能補佐員への作業内容の指示や時間管理は、伊都共通事務部が担当してきた。
その際、管理作業の進行管理を明確にし、関係者との情報共有をスムーズに行うために、年度初めに、前年度の実績報告と当該年度の計画を纏めた「前年度の実績および当該年度管理作業計画」
を緑地管理計画 WG（必要に応じ、文化財ＷＧおよび環境ＷＧ等）に諮って承認を得た上で進めることとし、そのとりまとめは、伊都共通事務部およびキャンパス計画室が共同で担当することとなった。
令和 2 年に保全緑地の管理・活用のための体制整備検討ワーキンググループが立ち上がり、専従職員を擁する保全緑地の管理組織の重要性が議論された。ワーキンググループの議論を受けて新組織をキャンパス計画室内に部門として創設することが役員協議会において了承され(令和元年 6 月)、
令和 3 年度にキャンパス計画室保全緑地部門が創設された（以降については「4 第四次保全緑地
管理作業の推進(1)推進体制と進行管理」を参照）。

２）進行管理保全緑地管理に関しては、上位計画として「九州大学新キャンパス保全緑地整備計画」（平成 16
年 4 月）、「九州大学新キャンパス保全緑地維持管理計画」（平成 17 年 3 月）がある。「保全緑地管理計画」は、伊都キャンパス保全緑地規程第 3 条第 3 項「保全緑地の管理は、ゾーン毎に、別表に掲げる方針に沿った具体的な『管理計画』を定めた上で行うものとする。」に拠って策定するものである。この「保全緑地管理計画」に基づいて単年ごとの「管理作業計画」を作成し、毎年の具体的な作業は「管理作業計画」に基づいて進めてきた。
①保全緑地管理計画「保全緑地管理計画」は、保全緑地維持管理計画２００５を基礎に、10 年間程度の長期的な考え方をもとに、特に前半の 5 年間についての重点目標や予算の使途の目安を示すとともに、その 5 年間の毎年の作業箇所と整備・管理の内容の概要を示すものとして、5 年ごとに見直されてきた。令和 4 年度から始まる第四次計画以降は、計画期間を三カ年として、保全緑地維持管理計画２０２２を基礎に計画が策定される。
「保全緑地管理計画」については、緑地管理計画 WG コアチームおよび財務部資産活用課等が素案を作成し、緑地管理計画 WG、キャンパス計画及び施設管理委員会で審議・了承を経て、策定してきた。
②管理作業計画
具体的な作業は、各次の保全緑地管理計画に基づいて毎年作成される「管理作業計画」に従って実施してきた。管理作業計画は、年度当初に「保全緑地管理計画」の年次計画と前年度までの実績に基づきながら、当該年度の管理作業について計画を作成したもので、当該年度に行われる作業の位置、作業種、作業数量等が記載された。この管理作業計画を基に、必要に応じて関連するＷＧ等（文化財ＷＧ、環境ＷＧ等）との調整を行ってきた。

39

３．保全緑地管理三カ年計画（１）計画の対象と第四次計画期の目標
第四次計画では、第三次計画期のミッションを引き継ぐとともに、令和 4 年度策定の保全緑地維持管理計画２０２２を基礎に、保全緑地の景観および利用者の安全安心の管理を進める。第三次計画期までの最優先事項であった「竹林伐採による保全緑地の基盤づくり」については目処がついており、「生物多様性保全管理」は環境ワーキンググループが主導する環境監視活動及び学内研究者
による自発的な教育研究活動によって実施されている。そこで第四次計画期には、支障木撤去や除草及び設備の保全を通じた景観維持と安全管理、サイン設置や園路の充実を通じた緑地内へのアクセス向上、そして教育研究の促進に不可欠な知見の整理と収集、を管理の目標とする。管理は、外部専門業者への請負作業、キャンパス計画室の技術職員と技能補佐員による作業、そして研究者への学内委託を通じて実施する。目標に対応して、計画の主要な対象は、立ち入りが想定される園路や境界（アカデミックゾーンや学外と接する辺縁部）、緑地内に点在する動植物の観察地点や史跡などの教育研究資源の付近、そして枯竹の密集地帯である。
※第二次計画で作業項目の一つとなっていたイノシシ柵の設置については、「有害鳥獣対策プロジ
ェクトチーム」が第四次計画期以降も引き続き担当する。
第四次計画期の重点目標を以下のように設定する。
a. 景観及び安全の維持管理
b. 草地・樹林地・竹林管理
c. 緑地施設の維持管理
d. 教育研究資源の充実
e. 地域連携・憩いの場としての基盤整備（２）作業種ごとの目標と作業体系
a. 景観及び安全の維持管理
園路（管理道と歩道）の付近と緑地の辺縁部（アカデミックゾーン、農場及び学外との境界付近）
を、生物多様性保全の対象となる希少動植物の生息域や史跡でない限り、除草や支障木撤去を優先的に実施する管理区に指定する（園路または保全緑地境界から 2～5m）。除草や支障木撤去を通じて園路や外部からの視界を確保し、有害鳥獣や不審者が隠れ潜むことができないように管理する。
管理の対象は、管理道（生物多様性保全ゾーンと生物多様性研究ゾーン）、ネイチャートレイル（森林群落保全ゾーン東部と生物多様性研究ゾーン）、史跡周辺(史跡の森散策ゾーンと森林群落保全ゾーン東部)、学外との境界（生物多様性研究ゾーンと森林群落保全ゾーン東部それぞれの南縁）及び学内の他敷地と隣接する辺縁部である。従来は保全のために軽度の剪定にとどめられてきた管理区
内の樹木についても、本計画期からは安全確保のために強度の剪定または伐採の対象となりうるが、その対象指定には緑地管理計画 WG による審議と承認が必要とされる。
教育研究目的での利用が最も多い生物多様性保全ゾーンへのアクセス路である二本の管理道沿いの森林はいずれも植栽地（根株移植と林床移植）であるが、植栽木から延びた萌芽幹とその枝葉が密生した見通しの悪い区域となっている。そこで、萌芽幹の間伐整理を通じて視界を改善して利用者の安全を確保すると共に、萌芽幹同士が光や養分を奪い合う状況を解消することで植栽地の樹林化を進める。伐採する萌芽幹の選定と伐採及び伐採後の視界確保や残された幹の成長の促進の監視評価については、森林科学を専門とする学内教員への学内委託を通じて実施する。
外来性動物が定着している現状では、この地域の在来の自然が保全されているとは言い難く、駆40

除を含む管理が必要とされている。有害鳥獣プロジェクトチームが管理対象とするイノシシ以外の対策として、近年目撃例が相次ぐアライグマを中心に、請負作業によりカメラ監視や駆除を実施し、今後の有害鳥獣管理に資する知見（駆除の労力、経費、効果、駆除後の個体数抑制の持続期間)を収集する。
b. 草地・樹林地・竹林管理
自然観察の拠点や史跡とその付近について、外部業者及び技能補佐員による年 1 回～3 回の除草と清掃を継続する（図－２１）。保全緑地内にある文化財関連範囲の内、第 20 次（技能補佐員による作業）、第 36 次、第 55・56 次調査地周辺（作業請負）を範囲として、年 2 回の草地管理を行う。
また、第 12 次調査地周辺、石ヶ元古墳群周辺、池の浦古墳周辺については、文化財 WG からの要請があった場合に、遺構への影響や予算等を協議したうえで、管理作業の実施を判断することとする。
作業時期については、研究やその他保全緑地を利用中の関係各所と協議を行い、お互いの作業に支障のないように決定することとする。
園路の利用者の安全確保のための作業や他の管理業務を実施する場所を除き、生物の生育環境に配慮した草丈での除草を行う。
給水センター北側については請負作業とする。史跡の森散策ゾーンの根株移植地、生物多様性保全ゾーンの根株移植地の一部、高木移植地及び根株移植地の一部のいずれについても、林冠が次第に閉鎖してきており、下草やツル植物の繁茂も限定的となっている。そのため、これら地点内部については除草や蔓きりなどの管理を管理計画に含めず、樹木の生育が妨げられる場合または各地点
内部へのアクセスが著しく困難と判断される場合にのみ管理作業を実施することとする。これら判断は、キャンパス計画室室員による定期的な現地観察の結果を基に、随時実施する。風力発電施設
周辺（0.75ha）については、平成 23 年 3 月に承認された「九州大学（伊都）風力発電施設周辺樹
林地再生計画」に記載の管理内容に従って管理が進められたこともあり、樹林の再生が進んだ。この地域では除草や蔓きりなしでも成林する見込みが高いことから、本計画期間内の計画には含めず、
今後の管理作業については第五次三カ年計画の策定に先立って再度検討する。
森林群落保全ゾーン西部の南部には、第三次計画期に進められた竹林駆除の跡地に枯竹が林立し、景観を大きく損ねている。そこで、請負作業により計画的に撤去または跡地に竹しがら柵として整理することで、景観の改善を図る。
c. 緑地施設の維持管理
保全緑地内の作業道沿いや辺縁部に設置された側溝の清掃を行い、豪雨時の浸食を防ぐ。浸食の被害が著しい生物多様性保全ゾーン内の管理道や、森林群落保全ゾーン（西部）の里道などに横断溝を設けるなど、表面流を緩和するための作業を行う。
定期的に発生するイノシシ柵の損壊については、キャンパス計画室員による監督の下、請負作業により補修する。設置済みのイノシシ柵の内、広範囲で劣化あるいは損傷が進んでいる箇所については、本計画期間を通じて計画的に補修及び張替えを実施する。イノシシによる法面の崩壊被害については、発生個所が不特定多数であること、また柵の設置か駆除以外に有効な防止緩和法がない
ことから、有害鳥獣プロジェクトチームと連携して対策する。イノシシの個体数やその地理分布、
経年推移など、その生態に関する知見が不可欠であるが、これらは未だに伊都キャンパスでは不足している。そこで、有害鳥獣の狩猟や生態の研究を専門とする教員にカメラ撮影などの作業を学内委託することで知見の収集を進める。

41

図－２１

樹林地および草地管理42

d. 教育研究資源の充実
保全緑地の利用者の利用目的に多い野外での生物学及び環境学を対象に、研究設計や実施に有益な情報の収集を進める。そこで利用目的に多い分野である昆虫学や植物学について、生息する動植物の種組成や個体数、生物季節などを中心に、野外調査を学内委託して知見を収集する。また、保全緑地で実施された研究の成果発表を取りまとめて公開する。
自然観察の拠点や史跡など、教育研究資源への安全なアクセスを確保できるよう、ネイチャート
レイルの開設とその整備を進める（図－２２）。開設にあたっては、文化財基本計画で提言されたルートを参照するとともに、点在する埋蔵文化財の損傷がないよう、考古学を専門とする学内教員への委託を行う。ネイチャートレイルの開設後は毎年維持管理作業が必要となることから、ルートや開設スケジュールなどの計画策定では、これら作業に必要となる経費や作業に当たるキャンパス計
画室室員の余力が考慮される必要がある。
e. 地域連携・憩いの場としての基盤整備
保全緑地への入り口及び内部の園路沿いに園路の行き先や距離、現在位置、立ち入り禁止地区を記したサインを設置する。既設の保全緑地の辺縁部の案内サインに加え、園路に沿って自然観察拠点や史跡を紹介する解説サイン、出入り口の方向と距離を記した誘導サイン、現在位置を記したアドレスサインを設置する。今後、ネイチャートレイルや歩道の整備に合わせてサインも充実させることで、学内及び学外利用者の立ち入りを促進し、その安全確保を向上させる。

43

図－２２

管理道・歩道ルートおよび公開予定文化財位置図

44

図－２３

竹林駆除の実施区域と本計画期の管理予定区域

45

（３）管理作業年次計画
管理作業年次計画（案）（表－９）に示す。技能補佐員による作業（図－２４）及び請負作業による年度ごとの作業項目および範囲を示す（図－２５～２７）。
技能補佐員は、園路や辺縁部周辺の管理区の除草と清掃、草地・樹林地管理、生物多様性研究ゾーン南縁の境界巡視道の除草の作業を毎年実施する（各地点で年 2 回）。請負作業については、第三次計画期に継続されてきた、給水センター北側の樹林地管理（除草、クズ撤去）、第 36 次、第 55・
56 次調査地周辺の草地管理（年 2 回）を継続する。令和 3 年度から開始した、梅雨前の側溝および横断溝の清掃及び有害鳥獣のカメラ撮影と駆除（年 2 回）からなる管理も引き続き実施する。第四次計画からは新たに森林群落保全ゾーン西部の境界巡視道の維持管理、イノシシ柵の周辺除草な
どの維持管理、生物多様性保全ゾーンの根株・林床移植地の萌芽整理および清掃を請負作業に追加して毎年実施する。
竹林管理の一環として、薬剤注入により枯殺された枯竹の撤去を撤去に必要とされる搬出路の開設も含め年間約 1ha について実施する（図－２３）。
請負作業では、毎年実施される項目に加え、1 年目には竹林管理（図－２３）とイノシシ柵の補修張替え（史跡の森散策ゾーン）を実施する（図－２５）。対象とするイノシシ柵は平成 25－27 年
度に実証実験として設置されたが、損傷が激しく強度も維持されていないことから他地域で平成 30
年度以降に採用されている溶接金網柵に張り替える。生物多様性保全ゾーンの管理道沿い及びパブ
リックスペースに隣接する管理区において維持管理作業（雑草と下層木、及び支障木の伐採など）を実施し、保全緑地内部への視界を確保する。
他、学内委託により樹林地の萌芽整理、史跡へと続くネイチャートレイルの解説及び整備、イノ
シシのカメラ撮影と行動解析、そして昆虫類の分類と種リストの作成を実施し、成果を随時公開する。キャンパス計画室が主導する保全緑地内サイン設置とも連携しながら、開設済みの管理道やネ
イチャートレイルの立ち入りに向けた整備を進める。
2 年目の請負作業では、竹林管理を進めるとともに、劣化したイノシシ柵（竹柵）の補修と張替えを実施する（図－２６）。前年度から引き続き対象とする生物多様性保全ゾーンに加え、支障木が目立つ生物多様性研究ゾーン内の管理道沿いの管理区の維持管理を実施する。
3 年目の請負作業では引き続き竹林管理、管理道沿いの管理区の維持管理、イノシシ柵の補修と張替えを実施する（図－２７）。竹林管理やイノシシ柵の補修、管理区の維持管理や学内委託については、天候や予算、感染症蔓延などによる遅延や計画以上の進展があり得る。そのため、年度ごとに「管理作業計画」を作成する際には前年度の進捗を考慮し、随時計画を更新して実施することで、第四次計画期内の作業完了を目指す。
なお、この計画は、従来通りの管理費が継続的に措置されることを前提としており、周辺住民からの苦情対応や大きな自然災害への対応については考慮されていない。

46

表－９

管理作業年次計画（案）＜――

管理案承認後に算出

1 年目

2 年目

3 年目

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

6.25ha6.07ha6.10ha18.42ha

必要に応じて必要に応じて必要に応じて-補修等整備

必要に応じて必要に応じて必要に応じて-管理道剪定作業

572m

572m

474m

1618m

境界巡視道刈払

2642m×年2回

2642m×年2回

2642m×年2回

15852m

必要に応じて必要に応じて必要に応じて-1.23ha0.90ha1.07ha3.19ha

6545m

6545m

6694m

19784m471m

作業項目（請負作業）

合計

樹林地・草地管理
刈払、クズ撤去
林内清掃
管理区の維持管理
刈払、支障木撤去、側溝清掃、学内要望対応
管理道管理

境界管理
支障木撤去、
緊急対応、学外要望対応
竹林管理
枯竹撤去
有害鳥獣管理防獣柵刈払作業

304m

149m

17m

エキスパンドメタル柵
補強

竹柵撤去後の新設

竹柵撤去後の新設

柵の破損箇所補修

X箇所／年 *

X箇所／年

X箇所／年

X箇所

鳥獣監視・管理 **0.47ha×年2回

0.47ha×年2回

0.47ha×年2回

2.82ha

1 年目

2 年目

3 年目

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

18.37ha18.37ha18.37ha55.11ha3941m×年1回

3941m×年1回

3941m×年1回

11823m

柵の劣化補強工事

作業項目（技能補佐員）

合計

樹林地・草地管理
刈払、クズ撤去
つる切り、林内清掃

管理道等整備
境界巡視道刈払

緊急対応等

必要に応じて必要に応じて必要に応じて*数値は⽬安; **有害⿃獣プロジェクトチームと連携

47

-

図－２４

技能補佐員による作業項目とその範囲

48

図－２５

令和 4 年度作業計画

49

図－２６

令和 5 年度作業計画

50

図－２７

令和 6 年度作業計画

51

４．第三次保全緑地管理作業の推進（１）推進体制
令和 3 年度よりキャンパス計画室保全緑地部門が創設され、保全緑地の維持管理を担当している。
保全緑地部門は、部門長（兼任）、助教、技術職員二名及び技能補佐員三名（以上、キャンパス計画
室の専任）からなる。担当する業務は、巡視、園路や境界（アカデミックゾーン、農場、学外との境界）の支障木や雑草の管理除去を通じた景観と利用者の安全管理、園路やイノシシ柵など設備の維持や補修、そして教育研究活動での立ち入り申請の窓口としての連絡である。これら管理作業を外部業者への発注または技術職員と技能補佐員により実施する。また教育研究の基盤整備など、学内の有識者と連携した学内委託を通じた作業についても、連絡や進捗の報告や成果の取りまとめをキャンパス計画室が担当する。業者への発注、検査、伝票処理、技能補佐員への作業内容の指示や時間管理及び年度ごとの管理作業計画のワーキンググループでの審議と承認の取りまとめは、施設部施設企画課が担当している。
その際、管理作業の進行管理を明確にし、関係者との情報共有をスムーズに行うために、年度初めに、前年度の実績報告と当該年度の計画を纏めた「前年度の実績および当該年度管理作業計画」（以下「管理作業計画」）を緑地管理計画ワーキンググループ（必要に応じ、文化財ワーキンググル
ープおよび環境ワーキンググループ等）に諮って承認を得た上で進めることとし、そのとりまとめについては、施設部施設企画課およびキャンパス計画室が共同で担当する。
１）進行管理保全緑地管理に関しては、上位計画として「九州大学新キャンパス保全緑地整備計画」（平成 16
年 4 月）、「九州大学新キャンパス保全緑地維持管理計画」（平成 17 年 3 月）、保全緑地維持管理計
画２０２２がある。「保全緑地管理計画」は、伊都キャンパス保全緑地規程第 3 条第 3 項「保全緑地の管理は、ゾーン毎に、別表に掲げる方針に沿った具体的な『管理計画』を定めた上で行うものとする。」に拠って策定するものである。この保全緑地管理計画に基づいて単年ごとの管理作業計
画を作成し、毎年の具体的な作業は管理作業計画に基づいて進めている。第四次計画期以降は保全
緑地管理計画２０２２を反映した保全緑地管理三カ年計画に基づいて管理作業計画を年度ごとに検討することで作業を進める。
①保全緑地管理計画「保全緑地管理三カ年計画」は、5 年間程度の長期的な考え方をもとに、特に当初 3 年間についての重点目標や予算の使途の目安を示すとともに、その 3 年間の毎年の作業箇所と整備・管理の内容の概要を示すものであり、3 年ごとに見直される。
「保全緑地管理三カ年計画」は、緑地管理計画 WG コアチームおよび施設部施設企画課等で素案を作成し、緑地管理計画 WG、キャンパス計画及び施設管理委員会で審議・了承を経て、策定する。
②管理作業計画
具体的な作業は、「保全緑地管理三カ年計画」に基づいて毎年作成される「管理作業計画」に従って実施する。管理作業計画は、年度当初に「緑地管理計画」の年次計画と前年度までの実績に基づきながら、当該年度の管理作業について計画を作成するもので、当該年度に行われる作業の位置、
作業種、作業数量等を記載する。この管理作業計画を基に、必要に応じて関連するＷＧ等（文化財
ＷＧ、環境ＷＧ等）との調整を行う。

52

平成

令和

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

▲緑地管理計画（H19.5）
▼

▼

▼

▼

▼

▲第⼆次緑地管理計画
▼

▼

▼

▼

▼

▲第三次緑地管理計画▼▼▼▲第四次緑地管理計画（▼：管理作業計画）

図－２８ 進行管理のイメージ（２）請負発注と必要な諸書類
１）発注に際しての諸調整
個別の管理作業は、施設部施設企画課により発注する。幹線作業道の開設及び搬出のための支線
作業道造成で地形の改変を伴う場合には、事前に、文化財、環境、緑地管理計画の各 WG に位置と作業期間を届け、文書会議で了承をとることとする。
作業日が入試や試験期間等、業者の侵入や騒音の発生を避けるべき日と重ならないか調べて、必要なら日取りを調整する。また、アカデミックゾーン周辺、特に稲盛財団記念館、講義棟、伊都ゲ
ストハウスの周辺で行われる作業については、特別な会議や行事の有無や支障の有無を、管理者、主催者と協議して調整する。
境界部で作業が行われる場合、必要に応じて隣接住民に連絡しておくよう業者に指示する。
２）作業種毎の標準的な仕様書
今後発生する主な作業種として、薬液注入、竹伐採、作業道整備が挙げられる。これらの作業を一定の水準で、業者を問わず実施できるよう、作業種毎に作業を行う上での留意事項、ノウハウに関する情報を仕様書上に盛り込むこととする。作業箇所、作業数量、工期等共通事項以外の、各作業特有の特記事項については、参考資料Ⅰ、仕様書例①～③および④その他の工事における特記事
項の既往例を参考に作成することとする。
３）使用する図面形式
図面は、年度末の実績整理を容易に行えるように、「保全緑地管理三カ年計画」において作成したベース図データ（九州大学伊都キャンパス全図）を用いて個々の実績整理作業を行う。なお、ベースマップは施設の設置、地形の改変等の変化が見込まれるため、3 年毎の「緑地管理三カ年計画」
見直しの際に検討を行い、以降、「管理作業計画」、個別報告にも同様の図面を使用することとする。

53

また、実績整理の図面作成は ArcGIS10 を基本とし、ファイル形式には shape ファイルおよび
CAD データ形式を利用する。請負業務の発注担当部署が指定するワード・エクセル等オフィスソフトで使用できる形式、Google Earth での閲覧に適した KMZ 形式、または PDF 形式のデータも併せて作成する。また、CAD データの作成に当たっては、基本的には「緑地管理データ作成のルール」に従うものとする。それによりがたい場合は、担当者間において、次期管理計画作成時のデータ使用を考慮したデータ形式、作成方法等を協議し実績データを作成する。

緑地管理データ作成のルール（1）入力データの分類
将来的に、①施工年度別、②工種別、③施工業者別に図面出力・表示して使用することを想定して、CAD 上で「レイヤ（画層）」を分けて作成する。
（2）レイヤの名称
作業報告データの追加蓄積を容易にするため、一定の規則に従ったレイヤ名称によってデータを作成する。名称は、「緑地管理_年度_作業種類_業者名」の 4 階層で作成する。
・データにおける各レイヤの管理主体を明確にするとともに、キャンパス工事の進捗に合わせたベース図面へのデータ追加に伴って、不規則な名称のレイヤ追加がなされた場合に、緑地管理関連のデータをまとめて表示することが可能となるように、1 階層目に「緑地管理」とつける。
・2 階層目以降は、施工年度別、作業種別、施工業者別の出力を想定した区分である。
・使用する CAD のレイヤ名称が日本語対応でない場合は、「レイヤ名称対応表」を作成する等を行い、データ統合が円滑に行えるようにデータを作成することとする。
（3）各レイヤ、図形の色・データ使用者が一括で色変更ができるように、「レイヤによる色管理」が望ましい。
・初期作成時点では、特に色の指定は行わず、年度別や作業別等、目的に応じて区分が必要な際に、使用者が任意で色を与えることができるものとする。
（4）提出データの形式
・DXF、SFC 等の互換性のあるデータとする。AutoCAD（DWG）、JW-CAD（JWW）は、そのままのデータでも良いこととする。
・CAD データの画像データ化（JPEG 等）を行ってワード、エクセル等のオフィスソフトで使用できる形式、または PDF 形式のデータを合わせて作成する。
・上記によりがたい場合は、担当者間で協議する。

54４）個別作業の完了報告の書式
個別作業の完了報告は、請負業者が様式に従って作成する。完了報告には、工事写真（施工前、施工中、施工後）を添付することを義務づけ、その他、必要があれば、出来形図、出来形数量表等を仕様書で指示した上で、添付させることができる。また、当該工事で得られた知見や今後の工事への提案があれば、添付させる。添付させる図表類は、CAD データでの作成を基本とし、年次報告として実績図と実績一覧表をとりまとめる際に使いやすいワード、エクセル等のオフィスソフトで使用できる形式、または PDF 形式と合わせて作成するよう指導することが望ましい。
工事完了報告書の様式を参考資料Ⅱに示す。

（３）技能補佐員の業務技能補佐員への作業内容に指示や時間管理は施設部施設企画課およびキャンパス計画室が行う。
技能補佐員の主要な業務は、管理区の維持管理、草地管理、樹林管理であるが、作業請負になじまない小規模な作業や繊細な配慮が必要な作業、恒常的定型的な作業を技能補佐員が担当する仕組みとなっている。

55

《

参

考

資

1

料

》

Ⅰ．仕様書の様式①仕様書例１（枯殺竹の伐採・搬出）

仕
１．工

様

書

事 名
生物多様性研究ゾーン枯殺竹の伐採・搬出

２．工事場所
九州大学伊都キャンパス生物多様性研究ゾーン（付図参照）
３．工事数量
枯竹伐採

500 ㎡

小切り、小運搬
作業道再整備

500 ㎡
50m

４．完了期限平成 24 年 3 月 31 日
５．契約事項
九州大学が定めた契約基準による。
６．代金の支払い
代金は、請負者の適法な請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに、
九州大学財務部経理課から支払うものとする。
７．作業概要および留意事項
１） 平成 20 年度に吸収移行型除草剤で枯死させたマダケ立竹や倒伏竹を伐採する。伐採した竹類は、稈部および枝葉部を 3m 前後に切ってキャンパス内の所定の場所に集積する。
２） 作業箇所が民家に隣接するので、民家への事前対応を要する。
３） 本業務の目的が竹林の樹林化にあることを踏まえ、枯れ竹林内に生育する常緑樹の実
生苗については極力保存に努めること。
４） 工事中に生じた事情等により、仕様書に添付する工事区域図からの変更があった場合は、工事完了時に出来形図を提出すること。
８．本作業について、不明な点は係員の指示に従い作業を行うものとする。

2

付図

工事箇所位置図および区域図

3

②仕様書例２（吸収移行型除草剤注入）

仕
１．工

様

書

事 名
森林群落保全ゾーン･東部エリア（第Ⅱ工区）吸収移行型除草剤による竹類駆除

２．工事場所
九州大学伊都キャンパス森林群落保全ゾーン･東部エリア（第Ⅱ工区）（付図参照）
３．工事数量
薬剤注入14.000 ㎡

４．完了期限平成 24 年 3 月 31 日
５．契約事項
九州大学が定めた契約基準による。
６．代金の支払い
代金は、請負者の適法な請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに、
九州大学財務部経理課から支払うものとする。
７．作業概要および留意事項
１） 竹の地上 0.3～0.5m の位置に 7mm 程度の穴を開け、ラウンドアップマクスロード原
液を竹の直径 1cm 当たり 1cc 注入して、粘着テープで穴を塞ぐ。
２） 公道に近く一般市民が侵入しやすい箇所では、人止めロープ等を用いて注意を喚起すること。
３） 民地との境界部から幅 15m は薬剤を注入しないこと。
４） 処理対象竹林内の樹木を傷つけないよう留意すること。
５） 工事中に生じた事情等により、仕様書に添付する工事区域図からの変更があった場合は、工事完了後に出来形図を提出すること。
８．本作業について、不明な点は係員の指示に従い作業を行うものとする。

4

付図

工事箇所位置図および区域図

5

③仕様書例３（作業道開設）

仕

様

書

１．工 事 名
生物多様性研究ゾーン伐竹および作業道開設
２．工事場所
九州大学伊都キャンパス生物多様性研究ゾーン（付図参照）
３．工事数量1,350 ㎡

伐竹

幅 2.5～3.0m

作業道

長 320m横断管渠（径 30cm、長 6m）2 カ所
素掘り側溝

110m

支障木(低木)移植 15 本
４．完了期限平成 24 年 3 月 20 日
５．契約事項
九州大学が定めた契約基準による。
６．代金の支払い
代金は、請負者の適法な請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに、
九州大学財務部経理課から支払うものとする。
７．作業概要１） 伐採した竹類は、稈部および枝葉部を 3m 前後に切ってキャンパス内の所定の場所に集積すること。
２） 作業の支障となる林内の低木類 15 本については、近傍、もしくは生物多様性保全ゾーンの指示する場所に移植すること。
３） 工事中および工事後において、大学敷地外の民地に土砂が流出することのないよう適切な処置を講ずること。
４） 保残する樹木を傷つけないよう留意すること。
５） この仕様書に添付する路線図は概略の線形を示すものであり、現場変更もありうるので係員と良く打ち合わせること。また、工事完了後に出来形を測量して、線形をベース図に落として提出すること。
８．本作業について、不明な点は係員の指示に従い作業を行うものとする。

6

付図

工事箇所位置図および路線図

横断管渠

素掘り側溝

横断管渠
素掘り側溝

90ｍ

7

20ｍ

④その他の工事における特記事項（作業概要）の既往例
モウソウチク、マダケ混交竹林の伐採および破砕
１） マダケおよびモウソウチクを伐採し、マダケについては、場内で粉砕処理もしくは場
外搬出、モウソウチクについては、稈部は 3m 前後に玉切りして場内に集積し、枝葉部は場内で粉砕処理すること。
２） クズの繁茂する草地の刈り払いを行うこと。刈りクズは場内に残し置いて構わない。
３） 地形整形にかからない箇所に生育する低木類は保存すること。
マダケ林間伐
１） マダケを伐採し､稈部および枝葉部は 4m 前後に切って場内に集積すること。
２） 林内に稚樹が全くない箇所は 80～90％程度の強間伐とするか、もしくはパッチ状に10～20％の稈を残すこと。この場合でも全伐採量は全量の 90％を下回らないようにすること。
３） 集積は、稚樹の無い箇所を選び、出来るだけ底面積を小さくするよう努めながら、稈
が等高線と平行になる方向にして積み上げること。
４） 竹林内の樹木を傷めないように注意して作業を行うこと。
高木移植地クズ類刈り払いおよび枯損木伐採処理
１） 繁茂するクズを地際で刈り払うと共に健全樹木および、支えワイヤーに巻き登った蔓をできる限り除去すること。
２） 刈りクズは場内処理とする。
３） 指定する枯損木を伐採し、支えワイヤーを除去すること。
４） ワイヤー等金属類は搬出処理すること。
５） 伐採木は 1m 程度に切断して場内の係員が指示する箇所に集積すること。
６） 係員が指示するその他の軽微な関連作業を行うこと。

8

Ⅱ．工事完了報告書の様式（工事完了報告書鑑）

平成

年

月

日

工 事 完 了 報 告 書

国立大学法人九州大学

様
（所在地）
（会社名）
（代表者名）（電話番号）

印

平 成 年 月 日 付 契 約 に 基 づ く 、＜ 工 事 件 名 ＞ 工 事 が 、完 了 し ま し た の で 、必要書類を添付して報告します。

完了年月日

平成

年

月

日

（添付書類）※
工事写真（施工前，施工中，施工後） １冊
出来形図 ○葉出来形数量表 ○枚得られた知見、今後の工事への提案 １部※：「工事写真」は必須。
「得られた知見、今後の工事への提案」は随意。その他、仕様書で指示されたもの。

添付するもののみを記入すること。

9

Ⅲ．年度当初に作成する「前年度の実績と当該年度の管理作業計画」作成要領
１．前年度の管理作業実績のとりまとめ
・前年度当初の状況、前年度の作業箇所と数量を、図と表でとりまとめる。
・各作業の完了報告で出された、工事写真、完了写真等を 1 件に纏めてファイルにする。
・管理作業上の課題、効率化のための提案があればとりまとめる。

２．当該年度管理作業計画の策定
・保全緑地管理計画に基づき、大学が指示する管理作業について、予算の範囲内で管理作業計
画を策定する。
・1 作業ロットごとに、位置図、作業種、作業数量、概算見積を作成する。
・個別の管理作業において、保全緑地管理計画に例示された標準仕様以外の特記的事項があれば、併せて記載する。

10