〜開館に向けて〜

三重

県目

次

■

はじめに

１

Ⅰ

事業実施方針の基本的な考え方

２

Ⅱ「ともに考え、活動し、成長する博物館」づくり〜県民・利用者のみなさんとともに進める協創の取組〜

５

取組テーマ１

参画のしくみづくり

５

取組テーマ２

連携が進む環境づくり

９

取組テーマ３

評価のしくみづくり

12

取組テーマ４

魅力的な博物館づくり

15

Ⅲ

全体スケジュール

18「新県立博物館事業実施方針」の構成について
この事業実施方針は、平成２６（２０１４）年を目標としている新県立博物館の開館後５年程度を想定した開館までの事業の取組方針（考え方、推進体制など）と取組内容を示しています。
取組内容の示し方としては、「ともに考え、活動し、成長する博物館」の実現に向けて、まず県民・利用者のみなさんと一緒に築いていくものを重点的な取組としてお示ししています。その上で、開館に向けて博物館の構築として必要な取組を網羅して、スケジュールとともにまとめました。
このような示し方を行うことにより、県民・利用者のみなさんが、どのように博物館づくりに関わることができるか、全体としては、どのように博物館開館に向けた準備が行われるのか、わかりやすくなると考えています。

■

はじめに

〔経緯〕

三重県立博物館は、昭和２８（１９５３）年に開館し、半世紀以上を経て、老朽化が進み、十分に機能が果たせない状況になっています。昭和６０（１９８５）年頃から新博物館整備に向けて検討を行ってきましたが、実現にはいたりませんでした。
こうした中、平成１９（２００７）年度に、文化振興の視点から文化力向上の拠点の一つとして、改めて新博物館整備に向けた検討を行いました。この結果、「新県立博物館基本構想（平成２０年３月）」、「新県立博物館基本計画（平成２０年１２月）」（以下「基本計画」という。）をとりまとめ、新博物館の理念とこれにもとづく活動や運営のあり方についての方向性等を明示しました。
今後、この「基本計画」を具体的な活動や運営として構築するとともに、それらを反映した施設づくりを行っていく必要があります。
〔目的〕「新県立博物館事業実施方針」（以下「事業実施方針」という。）は、「基本計画」に基づき、新県立博物館の実現に向けて必要となる取組項目のうち、特にソフト面の取組を整理し、その内容を確実に実現していくための道筋を明らかにしようとするものです。
開館後５年程度を想定し、県民・利用者のみなさんとともに構築する博物館づくりの基本的な内容を示すとともに、開館後の充実した活動を支える取組として、開館までに検討し、構築しておくべき内容を網羅して、時期、体制とあわせて示します。

1

Ⅰ

事業実施方針の基本的な考え方

１

事業の目標「ともに考え、活動し、成長する博物館」づくり「ともに考え、活動し、成長する博物館」の実現をめざして、事業を展開します。

２

取組方針
事業目標に向けた事業実施方針の取組は、以下の４つの視点から進めます。

(1)開館前から協創・連携による活動を展開する開館前から、県民・利用者との「協創」の視点と多様な主体との「連携」の視点に基づく活動を展開します。

(2)既存の活動を拡充・発展させる方向で展開する
現博物館が既に実施している活動を拡充･発展させ、新博物館の活動につなげます。

(3)重点的取組テーマを設定して活動を展開する「ともに考え、活動し、成長する博物館」づくりのために、重点的取組テーマとして下記の４項目を設定し、開館に向けた活動の中で積極的に展開します。

(4)ソフトの成果を施設づくりに生かす
事業実施方針に基づく検討・取組を施設づくり（設計・施工）に生かします。
【重点的取組テーマ】◇取組テーマ１

参画のしくみづくり

県民・利用者のみなさんが、一人ひとりの状況に応じて博物館の活動や運関わることができるよう、多様な参画の機会を設けます。

◇取組テーマ２営に連携が進む環境づくり

県内外の博物館、大学等高等教育機関、学校など多様な主体との連携が進むために必要なしくみの整備を進めます。

◇取組テーマ３

評価のしくみづくり

博物館の活動や運営の成果を県民・利用者をはじめ、博物館に関わる人がみんなで振り返り、確認することにより、次に生かし、活動や運営をより充実したものに高めていけるようなしくみを検討し、設けます。

◇取組テーマ４

魅力的な博物館づくり

より多くの人が興味を持って、来館し、リピーターとなるような魅力的な博物館とするための取組を進めます。

2３全体的なスケジュール
開館に向けた取組の実施期間を大きく３つの期に分け、期ごとの目標を明確にすることで、着実な展開をはかります。
第１期

第３期

第２期

（平成２１〜２２年度） （平成２３〜２４年度）

準備期（平成２５年度）

仕上げ期

構築期

開館後
（平成 26 年度〜）
中長期的な事業の展開

第１期（平成２１〜２２年度）：準備期
課題やニーズの洗い出し、他館で既に行われている先行事例の調査などを行ったうえで、取組を実施するにあたって必要となる条件や環境、しくみなどを検討し、できるものから試行的に実施していきます。

第２期（平成２３〜２４年度）：構築期
第１期で検討した内容を試行しながら、活動に必要なしくみや環境を構築していきます。数々の実践を通して課題を見出し、修正を加えながら本格実施に向けた整備を進めます。

第３期（平成２５年度）：仕上げ期
第２期において構築された内容を、新博物館の取組として開館前から本格実施し、定着を図る期間です。県民・利用者のみなさんの参画を広く求め、新博物館の取組として理解と認知度を高めるとともに、みなさんの参画により、さらに充実したものとしていきます。

４推進体制の考え方(1)県○現博物館の活動を、新博物館整備に向けた活動につなげ、これを発展させるよう一体的に事業実施方針を推進します。
○県の各部及び各部所管の事業と連携して、取り組みます。
○平成２１年度から、２６年度に向け、特に、学芸員をはじめとする専門的な職員の配置に留意し、計画的に体制を強化していきます。
○非常勤職員などについても、計画的な配置を進めていきます。

(2)県民･利用者のみなさん、地域の団体や関係機関など多様な主体○開館に向けた取組においても、県民・利用者のみなさんとの協創、多様な主体との連携により進めます。
○関係する主体に意見を聴き、ともに進める姿勢で取り組みます。（テーマに応じて、関係者と検討、協議、取組を進めます。）○検討状況は、博物館ニュースやホームページなどで伝えるとともに、下記の場において、説明、意見交換等を行っていきます。
・「みんなでつくる博物館会議（仮称）」・「子ども会議（仮称）」・モニター調査、アンケート調査など

3(1)参加・参画へのきっかけづくりの取組
移動展示や学習交流プログラム、さまざまなイベント、新博物館整備の PRやホームページなどを通じて、新博物館整備を周知し、理解や期待感を高めるとともに、参画のしくみづくりとして試行的に実践する取組への参加・参画のきっかけづくりをします。

(2)一人ひとりが博物館活動に気軽に参加・参画できる取組○県民参画型調査活動（「みんなで見つける三重の魅力」）
公募によって登録された地域のレポーターから寄せられる三重の自然と歴史・文化に関する情報により、三重の各地域がもつ魅力を明らかにする参画型の調査活動を実施します。この調査で得られた成果を新博物館の展示や情報発信に反映させ、みんなの博物館づくりを進めます。
○県民参画型収集活動（「みんなで残す三重の履歴‐自然とくらしの記憶‐」）
三重の自然とくらしを物語る写真資料を県民参画型で収集し、三重の貴重な記憶を残す活動を実施します。収集した写真をデータ化して、新博物館の展示や情報発信に反映させます。

(3)地域との連携・交流により参画が進む取組
地域との連携・交流により調査研究活動や展示活動などの博物館活動を展開します。先駆けとなる取組として、平成 21 年度に三重を代表する地域資産であるミエゾウの足跡調査や地域での展示活動を、地元との協働や関係機関・団体との連携によって実施します。このことにより、地域で博物館活動に参画できる機会を広げます。

(4)企画や運営などへの主体的な参画が深まる取組
現博物館の「みんなの博物館サポートスタッフ」のような博物館活動への参
画組織の充実、移動展示や学習交流プログラム、イベント等の活動の企画・実施などにより、地域で活躍するさまざまな団体およびその担い手のみなさんとの関係を深め、主体的な参画を進めます。

8