平成30年度当初 大分県における 地方負担を求める事業計画総括表（単位：千円）

事業区分

負担基本額

地方負担額

河 川 関 係7,232,610

1,780,118

道 路 関 係8,501,000

2,373,333

公 園 関 係－－港 湾 関 係1,796,000

652,000

空 港 関 係706,673

188,446

18,236,283

4,993,897

合計※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成３０年度当初

大分県における事業計画（水管理・国土保全局関係）（単位：千円）

対象科目

全体事業規模

全体事業費
（億円）

河川事業
河川改修費
一般河川改修事業

山国川

直轄管理区間 L=29.0km(福岡県、大分県含み）

211

負担基本額
内訳
工事費

測量設計費

用地費及補償費

船舶及機械器具費

附帯工事費

事業委託費

事業車両費

計地 方負担額

平成30年度事業内容

1,503,500

628,404

376,000

50,20200

3,894

2,562,000

683,198

1,493,000

618,404

376,000

45,80200

3,794

2,537,000

676,532

1,493,000

618,404

376,000

45,802

0

0

3,794

2,537,000

676,532

401,000

曽木地区：河道掘削V=29千m3（平成30年度完成予定）
106,933
小祝地区：樋管遠隔化2基（平成30年度完成予定） 等

332,000

50,950017,9570093(647,000)

大分川

大野川

直轄管理区間 L=26.8km

直轄管理区間 L=32.3km

番匠川

直轄管理区間 L=33.8km

筑後川

直轄管理区間 L=175.8km（福岡県、佐賀県、大分県含み）

224

102

156

1,789*

255,000

345,000

191,000

132,273

101,707

94,217

5,000

5,000

36,000

8,602

8,158

5,653

000000125

135130401,000

460,000

327,000

948,000

中島地区：築堤L=125m（平成30年度完成予定）
106,933 横瀬地区：築堤L=400m 等

大分川

直轄管理区間 L=26.8km
樋門外監視設備機能改善

0.3

ダム事業
多目的ダム建設事業費

大分川大分川ダム

ロックフィルダム（H=91.6m、L=約500m）

995**<事業展開>
山国川水系
平成31年度: 約3億円
平成32年度: 約3億円
平成33年度: 約3億円
平成34年度: 約3億円
平成35年度: 約3億円
<事業展開>
大分川水系
平成31年度: 約4億円
平成32年度: 約8億円
平成33年度: 約8億円
平成34年度: 約8億円
平成35年度: 約8億円

宮河内地区：樋門改築N=1基
122,666
大津留地区：侵食対策L=70m 等<事業展開>
大野川水系
平成31年度: 約5億円
平成32年度: 約5億円
平成33年度: 約5億円
平成34年度: 約5億円
平成35年度: 約5億円

蕨野地区：築堤L=400m
荒瀬地区：築堤L=200m<事業展開>
番匠川水系
平成31年度: 約4億円
平成32年度: 約4億円
平成33年度: 約2億円
平成34年度: 約2億円
平成35年度: 約2億円

87,200友田地区：掘削V=50千m3、用地A=0.23ha
252,800
中釣地区：築堤L=60m、用地A=0.03ha 等

370,000

239,257

330,000

5,432

00

3,311

10,50010,00004,40000100

25,0006,666

10,50010,00004,40000100

25,0006,666 羽田樋門外監視設備機能改善（平成30年度完成予定）

3,100,038
3,100,038

490,743
490,743

833,742
833,742

24,24324,2430000

1,624
1,624

4,450,390
4,450,390

1,023,589
1,023,589

3,100,038

490,743

833,742

24,243

0

0

1,624

4,450,390

1,023,589 管理設備工事、付替道路工事 等(4,060,000)
河川工作物関連応急対策事業費

備考<事業展開>*
筑後川水系
平成31年度: 約65億円
平成32年度: 約65億円
平成33年度: 約65億円
平成34年度: 約65億円
平成35年度: 約65億円<事業展開>**
大分川ダム
平成31年度: 約1億円

平成３０年度当初

大分県における事業計画（水管理・国土保全局関係）（単位：千円）

対象科目

全体事業規模

全体事業費（億円）

災害復旧事業
河川等災害復旧費（河川 29災）

（注）

負担基本額
内訳
工事費

測量設計費

用地費及補償費

船舶及機械器具費

附帯工事費

事業委託費

事業車両費

計

地 方
負担額

216,665
216,665648
648

002,7842,784

0000123
123

220,220
220,220

73,33173,331

平成30年度事業内容【花月川】北友田地区～三和地区
護岸工 A=1,323m2（平成30年度完成予定）
高水保護工A=390m2（平成30年度完成予定）
河道掘削 V=5,085m3（平成30年度完成予定）

筑後川

【花月川】
護岸工 A=8,835m2
高水保護工 A=2,602m2
河道掘削 V=33.9千m3

12.0

177,759513

02,20100108

180,581

60,133

山国川

護岸工 L=420m2
高水保護工 A=3,188m2

1.3

20,204

70

0302

00

1020,586【山国川】小友田地区～柿坂地区
6,855 護岸工 L=63m2（平成30年度完成予定）
高水保護工A=478m2（平成30年度完成予定）大分川【大分川】
鬼崎地区 護岸工A=670m2【七瀬川】
木上地区 護岸工A=890m2

1.3

18,70265028100519,053

6,343

4,820,203

1,119,795

1,209,742

77,229005,641

7,232,610

1,780,118「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数県間で行われている事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成31年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
平成31年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。
全体事業費及び事業展開（平成31年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
＊：一般河川改修の全体事業費及び平成31年度以降の予算年割は、同水系の河川災害復旧等関連緊急事業の予算額を含んでいます。
＊＊：全体事業費及び事業展開については現基本計画に基づいて記載しています。

【大分川】
鬼崎地区 護岸工 A=100m2（平成30年度完成予定）【七瀬川】
木上地区 護岸工 A=133m2（平成30年度完成予定）

備考平成３０年度当初 大分県における事業計画（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
負担基本額（千円）
箇所名等

事業規模

全体事業費
（億円）

内

地 方
負担額

訳

Ｈ３０年度事業内容

備考

計
測 量
設計費

工事費

国道57号

大野竹田道路L=12.3km

446

1,400,000

用地費及補償費

142,768

船舶及機械器具費

8,000

49,232

事 業
車両費

附帯工事費

001,600,000

・調査推進：
調査設計

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約９５％・用地補償：
支障物件移設補償

朝地IC～竹田IC
L=6.0㎞(2/4)
平成30年度開通予定

426,667
・工事推進：
朝地地区ほか改良工
朝地地区ほか舗装工
朝地地区ほか道路付属物工

国道212号

三光本耶馬渓道路

L=12.8km

466

3,952,000

284,660

321,000

57,34000

4,615,000

1,230,667

・調査推進：
調査設計

用地進捗率：約８２％
事業進捗率：約３１％・用地買収推進：折元地区ほか用地買収

中津IC～田口IC
L=2.8km（2/2）
平成30年度開通予定

・工事推進：
三光田口地区ほか改良工
跡田川橋ほか下部工
三光田口地区ほかトンネル工
三光田口地区トンネル付属物工三光田口地区舗装工
三光田口地区道路付属物工・工事推進：
新山国大橋上部工

田口IC～本耶馬渓IC
L=10.0km（2/2）
開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、福岡県区間を含む
用地進捗率： １００％
事業進捗率：約７８％

国道10号

国道10号

豊前拡幅

高江拡幅

L=5.9km

L=2.8km

6085

315,000

0069,088

0276,000

5,000

4,912

0000

320,000

350,000

85,333

93,333唐原交差点～新山国大橋交差点
L=0.5km（4/4）
開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

・調査推進：
調査設計

用地進捗率：約６％
事業進捗率：約５％・用地買収推進：鴛野地区ほか用地買収

大分市鴛野～同市中判田
L=2.8km（4/4）
開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

用地買収着手用地進捗率： ０％
事業進捗率：約３％・調査推進：
調査設計
国道210号

横瀬拡幅

L=1.5km460

136,719

12,0001,281

00150,000

40,000・用地買収推進：横瀬地区用地買収着手

合計

5,667,000（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
（注）備考欄の用地進捗率は、平成３０年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、平成３０年３月３１日時点である。
（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

633,235

617,000

117,765007,035,000

1,876,000

大分市横瀬～同市横瀬
L=1.5km（4/4）
開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

残事業費：約４７０億円

平成３０年度当初 大分県における事業計画（道路関係〔直轄〕）
改築事業（防災対策等）
負担基本額（千円）
箇所名等

事業規模

全体事業費
（億円）

内

地 方
負担額

訳

Ｈ３０年度事業内容

備考

計工事費

国道210号

天瀬改良

L=1.0km75431,000

測 量
設計費

129,881

用地費及補償費

1,000

船舶及機
械器具費

13,119

事 業
車両費

附帯工事費

00575,000

153,333

・調査推進：
調査設計

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約９２％・用地補償：
事業損失補償日田市天瀬町赤岩字湯ノ釣～同市天瀬町赤岩字湯道
L=1.0km（2/2）
平成30年度開通予定

・工事推進：
市ノ村トンネル付属物工
赤岩地区舗装工

合計

431,000（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
（注）備考欄の用地進捗率は、平成３０年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、平成３０年３月３１日時点である。
（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

129,8811,000

13,11900575,000

153,333

平成３０年度当初 大分県における事業計画（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅰ種）
負担基本額（千円）
箇所名等

事業規模

全体事業費
（億円）

内

地 方
負担額

訳

Ｈ３０年度事業内容

備考

計
測 量
設計費

工事費

国道10号

国道210号

大分10号交通安全対策

用地費及補償費

船舶及機械器具費

事 業
車両費

附帯工事費

－

－

76,00049,274142,000

2,726

00270,000

岩崎交差点改良－－

024,700

5,000

300

0030,000

・調査設計
・用地買収等

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

畑中交差点改良－－

02,7000300

003,000・調査設計

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

宮原歩道整備－－

02,261

105,000

739

00108,000

・調査設計
・用地買収

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

野津野口歩道整備－－

0

11,6580342

0012,000・調査設計

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

小田歩道整備－－

76,0001,494

27,000506

00105,000

・調査設計
・用地買収等・工事

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

弥生江良自歩道整備－－

06,4615,000

539

0012,000

・調査設計
・用地買収等

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

大分210号交通安全対策－－

137,000

97,007101,000

3,993

00339,000

広瀬交差点改良－－

021,70020,000300

0042,000

・調査設計
・用地買収等

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

右田歩道整備－－

08,5006,0005000015,000

・調査設計
・用地買収等

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

野上歩道整備－－

04,90001,100006,000・調査設計

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

庄内登坂車線整備－－

045,081

38,000919

0084,000

・調査設計
・用地買収

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

挾間歩道整備－－

137,000

11,02637,000974

00186,000

・調査設計
・用地買収等・工事

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

玉沢交差点改良－－

05,8000200

006,000・調査設計

開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定－

213,000

146,281

243,000

6,719

00609,000

合計（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

90,000113,000

203,000

平成３０年度当初 大分県における事業計画（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅱ種）
負担基本額（千円）
箇所名等

事業規模

全体事業費
（億円）

内

地 方
負担額

訳

Ｈ３０年度事業内容

計
工事費

測 量
設計費

用地費及補償費

船舶及機械器具費

事 業
車両費

附帯工事費

防護柵、道路標識、区画線、路上駐車施設、簡易パーキング（宇佐市、大分市）

国道10号

－－－

47,02652,258100,000

2,716

00

202,000

101,000

国道57号

－－－

22,68018,9730347

00

42,00021,000 防護柵、道路標識、区画線

国道210号－－－

28,742

9,000

0258

0038,000

19,000－98,44880,231

100,000

3,321

00

282,000

141,000

合計（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

道路標識、区画線、簡易パーキング（道の駅「ゆふいん」）

備考ᖹᡂᖺᗘᙜึࠉ୰ὠ

㸦‴⟶⌮⪅㸸኱ศ┴㸧࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗෆᐜ➼ࠉ㸦‴㛵ಀ㸧㸦ᵝᘧ㸯㸧‴ᩚഛ஦ᴗྡ୰ὠ㸦༢఩㸸༓෇㸧᪋タྡ

஦ᴗつᶍ

඲య஦ᴗ㈝
㸦൨෇㸧

ᕤ஦㈝

ࠉ㔞
タィ㈝

㈇ᢸᇶᮏ㢠
ෆヂ
⏝ᆅ㈝ཬ ⯪⯧ཬᶵ 㝃ࠉᖏ
⿵ൾ㈝ Ეჾල㈝ ᕤ஦㈝

஦ࠉᴗ
㌴୧㈝

ィ

ᆅࠉ᪉㈇ᢸ㢠஦ᴗෆᐜഛ⪃㹼⏣ᑼᆅ༊⯟㊰ᩚഛ஦ᴗ㹼⏣ᑼᆅ༊
⯟㊰㸦P㸧$ ੍

ㄪᰝ࣭タィࠉᘧィ㸦ὀ㸯㸧 ➃ᩘฎ⌮ࡢ㛵ಀ࡛᪋タẖࡢྜィ࡜ྜࢃ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸦ὀ㸰㸧 䛂஦ᴗᐇ᪋⎔ቃ䛃䛸䛿䚸⁺ᴗ⿵ൾ䛾⥾⤖䚸බ᭷Ỉ㠃ᇙ❧චチ䛾ྲྀᚓ䚸⏝ᆅྲྀᚓ䛾᏶஢䚸ᅵ◁ฎศሙ䛾☜ಖᚋ➼䛸䛔䛳䛯䚸஦ᴗ䜢㐍ᤖ䛥䛫䜛ୖ䛷୙ྍḞ䛺⎔ቃ䛾䛣䛸䛷䛩䚹㸦ὀ㸱㸧 ᆅ᪉㈇ᢸ㢠䛿ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ኱ศ┴䛾㛤Ⓨᣦᐃ஦ᴗ䛻ಀ䜛ᅜ䛾㈇ᢸ๭ྜ䛾ᘬୖ⋡䠄㻝㻚㻝㻜䠅䛷⿵ṇ῭䜏䛾㔠㢠䛷䛩䚹ᖹᡂᖺ௦๓༙᏶ᡂணᐃͤ᏶ᡂ࡟ྥࡅࡓ෇⁥࡞஦ᴗᐇ᪋⎔ቃ㸦ὀ㸰㸧ࡀᩚࡗࡓẁ㝵࡛☜ᐃணᐃᖹᡂᖺᗘᙜึࠉูᗓ㸦‴⟶⌮⪅㸸኱ศ┴㸧࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗෆᐜ➼ࠉ㸦‴㛵ಀ㸧㸦ᵝᘧ㸯㸧‴ᩚഛ஦ᴗྡูᗓ᪋タྡ㸦༢఩㸸༓෇㸧
஦ᴗつᶍ

඲య஦ᴗ㈝
㸦൨෇㸧

ᕤ஦㈝

ࠉ㔞
タィ㈝㈇ᢸᇶᮏ㢠ෆヂ⏝ᆅ㈝ཬ ⯪⯧ཬᶵ 㝃ࠉᖏ
⿵ൾ㈝ Ეჾල㈝ ᕤ஦㈝

஦ࠉᴗ
㌴୧㈝

ィ

ᆅࠉ᪉㈇ᢸ㢠஦ᴗෆᐜഛ⪃㹼▼ᇉᆅ༊᪑ᐈᑐᛂࢱ࣮࣑ࢼࣝᩚഛ஦ᴗ㹼▼ᇉᆅ༊
㜵Ἴሐ/ Pᇶ♏ᤞ▼ࠉPࢣ࣮ࢯࣥᤣ௜ࠉภ⿕そ▼ࠉP ᾘἼࣈࣟࢵࢡᤣ௜ࠉಶィ 㸦ὀ㸯㸧 ➃ᩘฎ⌮ࡢ㛵ಀ࡛᪋タẖࡢྜィ࡜ྜࢃ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸦ὀ㸰㸧 䛂஦ᴗᐇ᪋⎔ቃ䛃䛸䛿䚸⁺ᴗ⿵ൾ䛾⥾⤖䚸බ᭷Ỉ㠃ᇙ❧චチ䛾ྲྀᚓ䚸⏝ᆅྲྀᚓ䛾᏶஢䚸ᅵ◁ฎศሙ䛾☜ಖᚋ➼䛸䛔䛳䛯䚸஦ᴗ䜢㐍ᤖ䛥䛫䜛ୖ䛷୙ྍḞ䛺⎔ቃ䛾䛣䛸䛷䛩䚹㸦ὀ㸱㸧 ᆅ᪉㈇ᢸ㢠䛿ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ኱ศ┴䛾㛤Ⓨᣦᐃ஦ᴗ䛻ಀ䜛ᅜ䛾㈇ᢸ๭ྜ䛾ᘬୖ⋡䠄㻝㻚㻝㻜䠅䛷⿵ṇ῭䜏䛾㔠㢠䛷䛩䚹ᖹᡂᖺ௦๓༙᏶ᡂணᐃͤ᏶ᡂ࡟ྥࡅࡓ෇⁥࡞஦ᴗᐇ᪋⎔ቃ㸦ὀ㸰㸧ࡀᩚࡗࡓẁ㝵࡛☜ᐃணᐃᖹᡂᖺᗘᙜึࠉ኱ศ㸦‴⟶⌮⪅㸸኱ศ┴㸧࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗෆᐜ➼ࠉ㸦‴㛵ಀ㸧㸦ᵝᘧ㸯㸧‴ᩚഛ஦ᴗ
ྡ኱ศ

᪋タྡ

㸦༢఩㸸༓෇㸧
஦ᴗつᶍ

඲య஦ᴗ㈝
㸦൨෇㸧

ᕤ஦㈝

ࠉ㔞
タィ㈝㈇ᢸᇶᮏ㢠ෆヂ⏝ᆅ㈝ཬ ⯪⯧ཬᶵ 㝃ࠉᖏ
⿵ൾ㈝ Ეჾල㈝ ᕤ஦㈝஦ࠉᴗ㌴୧㈝ィᆅࠉ᪉㈇ᢸ㢠஦ᴗෆᐜഛ⪃㹼す኱ศᆅ༊」ྜ୍㈏ࢱ࣮࣑ࢼࣝᨵⰋ஦ᴗ㹼す኱ศᆅ༊Ἡᆅ P$ Pὼ㜵Ἴሐ ໭ᕤࠉP/ Pᆅ┙ᨵⰋᕤࠉᘧィ 㸦ὀ㸯㸧 ➃ᩘฎ⌮ࡢ㛵ಀ࡛᪋タẖࡢྜィ࡜ྜࢃ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸦ὀ㸰㸧 䛂஦ᴗᐇ᪋⎔ቃ䛃䛸䛿䚸⁺ᴗ⿵ൾ䛾⥾⤖䚸බ᭷Ỉ㠃ᇙ❧චチ䛾ྲྀᚓ䚸⏝ᆅྲྀᚓ䛾᏶஢䚸ᅵ◁ฎศሙ䛾☜ಖᚋ➼䛸䛔䛳䛯䚸஦ᴗ䜢㐍ᤖ䛥䛫䜛ୖ䛷୙ྍḞ䛺⎔ቃ䛾䛣䛸䛷䛩䚹㸦ὀ㸱㸧 ᆅ᪉㈇ᢸ㢠䛿ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ኱ศ┴䛾㛤Ⓨᣦᐃ஦ᴗ䛻ಀ䜛ᅜ䛾㈇ᢸ๭ྜ䛾ᘬୖ⋡䠄㻝㻚㻝㻜䠅䛷⿵ṇ῭䜏䛾㔠㢠䛷䛩䚹ᖹᡂᖺ௦๓༙᏶ᡂணᐃͤ᏶ᡂ࡟ྥࡅࡓ෇⁥࡞஦ᴗᐇ᪋⎔ቃ㸦ὀ㸰㸧ࡀᩚࡗࡓẁ㝵࡛☜ᐃணᐃᖹᡂᖺᗘᙜึࠉబ఑㸦‴⟶⌮⪅㸸኱ศ┴㸧࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗෆᐜ➼ࠉ㸦‴㛵ಀ㸧㸦ᵝᘧ㸯㸧‴ᩚഛ஦ᴗྡబ఑㸦༢఩㸸༓෇㸧

᪋タྡ

஦ᴗつᶍ

඲య஦ᴗ㈝
㸦൨෇㸧

ᕤ஦㈝

ࠉ㔞
タィ㈝㈇ᢸᇶᮏ㢠ෆヂ⏝ᆅ㈝ཬ ⯪⯧ཬᶵ 㝃ࠉᖏ
⿵ൾ㈝ Ეჾල㈝ ᕤ஦㈝஦ࠉᴗ㌴୧㈝ィᆅࠉ᪉㈇ᢸ㢠஦ᴗෆᐜഛ⪃㹼ண㜵ಖ඲஦ᴗ㹼ዪᓥᆅ༊ᓊቨ P

ᨵⰋ!

!

!
ࢪࣕࢣࢵࢺᤣ௜ࠉࠉࠉࠉᘧୖ㒊ᕤࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᘧ/ P
!

!

!

ィ !᭩ࡁࡣᖹᡂᖺᗘᅜമࡢᖹᡂᖺᗘᨭฟศ࡛ෆᩘ㸦ὀ㸯㸧 ➃ᩘฎ⌮ࡢ㛵ಀ࡛᪋タẖࡢྜィ࡜ྜࢃ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸦ὀ㸰㸧 䛂஦ᴗᐇ᪋⎔ቃ䛃䛸䛿䚸⁺ᴗ⿵ൾ䛾⥾⤖䚸බ᭷Ỉ㠃ᇙ❧චチ䛾ྲྀᚓ䚸⏝ᆅྲྀᚓ䛾᏶஢䚸ᅵ◁ฎศሙ䛾☜ಖᚋ➼䛸䛔䛳䛯䚸஦ᴗ䜢㐍ᤖ䛥䛫䜛ୖ䛷୙ྍḞ䛺⎔ቃ䛾䛣䛸䛷䛩䚹㸦ὀ㸱㸧 ᆅ᪉㈇ᢸ㢠䛿ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ኱ศ┴䛾㛤Ⓨᣦᐃ஦ᴗ䛻ಀ䜛ᅜ䛾㈇ᢸ๭ྜ䛾ᘬୖ⋡䠄㻝㻚㻝㻜䠅䛷⿵ṇ῭䜏䛾㔠㢠䛷䛩䚹ᖹᡂᖺ௦๓༙᏶ᡂணᐃͤ᏶ᡂ࡟ྥࡅࡓ෇⁥࡞஦ᴗᐇ᪋⎔ቃ㸦ὀ㸰㸧ࡀᩚࡗࡓẁ㝵࡛☜ᐃணᐃᖹᡂᖺᗘᙜึࠉ኱ศᾏᓊ㸦ᾏᓊ⟶⌮⪅㸸኱ศ┴㸧࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗෆᐜ➼ࠉ㸦ᾏᓊ㛵ಀ㸧㸦ᵝᘧ㸯㸧ᾏᓊ஦ᴗ㸦༢఩㸸༓෇㸧ᾏᓊྡ኱ศᓊᾏ᪋タྡ㹼኱ศ஦ᴗつᶍ඲య஦ᴗ㈝
㸦൨෇㸧

ᕤ஦㈝ࠉ㔞
タィ㈝㈇ᢸᇶᮏ㢠ෆヂ⏝ᆅ㈝ཬ ⯪⯧ཬᶵ 㝃ࠉᖏ
⿵ൾ㈝ Ეჾල㈝ ᕤ஦㈝஦ࠉᴗ㌴୧㈝ィᆅࠉ᪉㈇ᢸ㢠஦ᴗෆᐜഛ⪃ᾏᓊ┤㎄ᾏᓊಖ඲᪋タᩚഛ஦ᴗ㹼ὠ␃ᆅ༊ㆤᓊ㸦ᨵⰋ㸧/ Pᆅ┙ᨵⰋPィ  㸦ὀ㸯㸧 ➃ᩘฎ⌮ࡢ㛵ಀ࡛᪋タẖࡢྜィ࡜ྜࢃ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸦ὀ㸰㸧 䛂஦ᴗᐇ᪋⎔ቃ䛃䛸䛿䚸⁺ᴗ⿵ൾ䛾⥾⤖䚸බ᭷Ỉ㠃ᇙ❧චチ䛾ྲྀᚓ䚸⏝ᆅྲྀᚓ䛾᏶஢䚸ᅵ◁ฎศሙ䛾☜ಖᚋ➼䛸䛔䛳䛯䚸஦ᴗ䜢㐍ᤖ䛥䛫䜛ୖ䛷୙ྍḞ䛺⎔ቃ䛾䛣䛸䛷䛩䚹㸦ὀ㸱㸧 ᆅ᪉㈇ᢸ㢠䛿ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ኱ศ┴䛾㛤Ⓨᣦᐃ஦ᴗ䛻ಀ䜛ᅜ䛾㈇ᢸ๭ྜ䛾ᘬୖ⋡䠄㻝㻚㻝㻜䠅䛷⿵ṇ῭䜏䛾㔠㢠䛷䛩䚹ᖹᡂᖺ௦ᚋ༙᏶ᡂணᐃͤ᏶ᡂ࡟ྥࡅࡓ෇⁥࡞஦ᴗᐇ᪋⎔ቃ㸦ὀ㸰㸧ࡀᩚࡗࡓẁ㝵࡛☜ᐃணᐃᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘᙜึ䚷኱ศ✵✵䠄኱ศ┴䠅䛻䛚䛡䜛஦ᴗෆᐜ➼䚷䠄✵㛵ಀ䠅ᩚഛ஦ᴗ䠄༢఩䠖༓෇䠅㈇ᢸᇶᮏ㢠✵ྡ᪋タྡ஦ᴗつᶍෆヂ඲య஦ᴗ㈝㸦൨෇㸧ᕤ஦㈝኱ศ✵⏝ᆅ㐀ᡂ㻙ࠉ㔞タィ㈝

⏝ᆅ㈝ཬ ⯪⯧ཬᶵ 㝃ᖏᕤ஦⿵ൾ㈝ Ეჾල㈝㈝஦ࠉᴗ㌴୧㈝ィᆅࠉ᪉㈇ᢸ㢠ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ஦ᴗෆᐜ⪏㟈ᑐ⟇ࠊ⁥㉮㊰➃Ᏻ඲༊ᇦᩚഛ⁥㉮㊰ᨵⰋィ㻙䠄ὀ䠅㻝 ᆅ᪉㈇ᢸ㢠䛻䛴䛔䛶䛿䚸༓෇ᮍ‶䛾➃ᩘฎ⌮䛾㛵ಀ䛷ྜィ䛜㈇ᢸ㢠㏻▱䛸ྜ䜟䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜛䚹⁥㉮㊰ᨵⰋഛ⪃