山国川水系流域治水プロジェクト（公表資料）

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism山国川水系流域治水プロジェクト【位置図】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～○令和元年東日本台風では、全国各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生した。山国川水系は、九州屈指の急流河川で洪水は短時間で流下し、下流部は広大な扇状地が広がるという流域の特性を踏まえ、下流部の堤防整備や河道掘削などの事前防災対策を進めることで、戦後最大の平成24年7月洪水と同規模の洪水を安全に流下させるなど、あらゆる関係者が協働して流域治水の取組を推進していき流域における浸水被害の軽減を図る。

位置図

吉富町

樹木伐採・河道掘削

ため池ハザードマップの作成

堤防整備

公共施設電気設備等の嵩上げ■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策（中津市）
下水道等の排水施設の整備

等（大分県、福岡県）
・砂防堰堤等の整備(14箇所)
・急傾斜地崩壊対策施設の整備(14箇所)

上毛町

・治山施設(11箇所)

防災マップの作成

堤防整備

河川防災ステーション
砂防関係施設の整備

堤防整備

河道掘削

福岡県
耶馬渓橋・荒瀬堰
流下能力向上対策

⼤分県
七仙橋架替え

堤防整備
橋梁架替等

堤防整備
河道掘削
中川原橋
流下能力向上対策（大分県、福岡県）

馬溪橋
流下能力向上対策

森林整備・治山対策（大分県、福岡県）
農地・農業水利施設を利用した

耶馬溪ダム
事前放流の実施※水田の貯留機能向上、ため池の洪水調節機能強化

中津市
凡例
浸水範囲（戦後最大のH24.7洪水実績）
浸水想定区域
大臣管理区間堤防整備・橋梁架替、堰改築、河道掘削 等
堤防整備・河道掘削等※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

排水施設の整備

河道掘削

早瀬橋架替え流域の防災・減災の推進• 河道掘削・堤防整備、橋梁架替・堰改築 等• 耶馬渓ダムにおける事前放流等の実施,体制構築(関係者：国など)• 下水道等の排水施設の整備• 砂防関係施設の整備• 農業水利施設の整備・有効活用• ため池の補強・有効活用、水田の貯留機能向上• 雨水貯留浸透施設の整備• 森林整備・治山対策※今後、関係機関と連携し対策検討■被害対象を減少させるための対策• 立地適正化計画の策定 等※今後、関係機関と連携し対策検討■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・プッシュ型情報配信、防災無線等を活用した情報発信の強化
・危機管理型水位計の周知
・ため池ハザードマップの作成
・防災教育や避難訓練等の実施
・防災マップの作成
・河川防災ステーションの整備
等※今後、関係機関と連携し対策検討■グリーンインフラの取り組み
河川防災ステーションの整備

防災マップweb版

詳細次ページ
マイタイムライン

防災マップWeb版の更新
立地適正化計画の策定

1

山国川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～
 山国川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短 期】 資産の大きい下流部の洪水被害軽減として、本川下流部の堤防整備、河道掘削等を主に実施する。県管理区間においても、河道掘削や橋梁架替を実施するとともに、河川防災ステーションの整備や砂防関係施設の整備等、流域内の被害軽減を図る。
【中 期】 本川中流部の流下能力不足解消のため、河道掘削、橋梁架替え等を実施する。
県管理区間においても、引き続き河道掘削や堰改築等を実施するとともに、■河川対策 （約１７８億円）
森林整備・治山対策、流出抑制対策等により被害の最小化を目指す。
■砂防対策 （約７５億円）■下水道対策 （約４０億円）【中 長 期】 本川中上流部の浸水被害を防ぐため、河道掘削等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

気候変動を踏まえた更なる対策を推進※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

2

山国川水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■グリーンインフラの取り組み『 サイクリングロードを活用した観光振興・地域活性化の推進 』○山国川流域は英彦山をはじめ犬ヶ岳、黒岳等の山地に囲まれ、耶馬日田英彦山国定公園及び名勝耶馬溪の指定や日本遺産の認定を受け、その景勝地等を生かした観光産業が重要な位置を占めている。また、兎跳び岩、蕨野の滝等の奇岩等が点在し、美しい河川景観を呈しており、河川周辺に、中津城、青の洞門、競秀峰等の風光明媚な景勝地や豊かな自然環境に恵まれている。
○九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョンでは圏域の入込客数を現状値(2018年)の1160万人から2024年までに1300万人に増加(112%)することを目標としており、その目標に寄与できるよう今後概ね10年間で、多くの観光客が集まる市街地と「水辺拠点」をサイクリングルートで結ぶ山国川下流地区のかわまちづくりを進めるなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリ－ンインフラの取り組みを推進する。

位置図

（中津市）
下水道等の排水施設の整備

山国川下流地区かわまちづくり

福岡県

樹木伐採、河道掘削 等

山国川下流地区かわまちづくり

瀬・淵等の保全
生物・景観に配慮した護岸●治水対策における多自然川づくり
・歴史・文化・景観資源の保全
・水際環境の創出・重要種等の移植・保全

堤防整備

堤防整備

●魅力ある水辺空間・賑わい創出

重要種等の移植・保全

・山国川下流地区かわまちづくり

河川防災ステーション

中津城

山国川下流地区かわまちづくり

⼤分県
河道掘削

耶馬渓橋・荒瀬堰
流下能力向上対策
歴史的景観の保全

重要種等の移植・保全
河道掘削

早瀬橋架替え水際環境の創出
重要種等の移植・保全

堤防整備
橋梁架替等

●自然環境が有する多様な機能活用の取組み・河川協力団体との連携による河川環境保全・啓発活動
・民間協働による水源保全活動
・小中学校などにおける河川環境学習
・多自然川づくりについての課題等の情報共有
・産学官による水に関する取組みの情報共有
・河川協力団体への活動支援

七仙橋架替え河道掘削
堤防整備

水際環境の創出
重要種等の移植・保全

中川原橋
流下能力向上対策

メイプル耶馬サイクリングロード

耶馬溪ダム
事前放流の実施（大分県、福岡県）
・砂防堰堤等の整備(14箇所)
・急傾斜地崩壊対策施設の整備(14箇所)
・治山施設(11箇所)（大分県、福岡県）

堤防整備・橋梁架替、堰改築、河道掘削 等

農地・農業水利施設を利用した流域の防災・減災の推進（吉富町広津地区）
中津城地区
広津地区
山国川下流地区かわまちづくり

歴史的景観の保全
堤防整備
河道掘削等

競秀峰

生物・景観に配慮した護岸（大分県、福岡県）
森林整備・治山対策

馬溪橋
流下能力向上対策

生物・景観に配慮した護岸※水田の貯留機能向上、ため池の洪水調節機能強化

青の洞門【全域に係る取組】
景勝地「青の洞門・競秀峰」
・名勝(景観)の保全
・多様な生態系の保全
・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携支援

小中学校などにおける河川環境学習

3

民間協働による水源保全活動※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

山国川水系流域治水プロジェクト【事業効果（国直轄区間）の見える化】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～○山国川下流部において、堤防整備や河道掘削などの事前防災対策をR7に完成することで、戦後最大の平成24年7月洪水と同規模の洪水をHWL以下で安全に流下させることが可能。
〇河川防災ステーションの整備を完了し流域内の被害軽減を図るとともに、流域全体の治水安全度の向上を図るために山国川中上流部の河道掘削、橋梁架替え等に着手する。
短期整備（５ヵ年加速化対策）効果 ： 河川整備率 約81% ➡ 約91%
実施箇所・対策内容

現状※外水氾濫のみを想定したものである。
※国直轄事業の実施によるものである。

短期※外水氾濫のみを想定したものである。

下流部を中心に甚大な被害が発生

堤防整備、河道掘削により、下流部の中頻度の浸水被害が解消

凡例〈浸水範囲〉

中上流部では、中頻度での浸水被害が残る

高頻度(1/10)
中高頻度(1/30)
中頻度(1/50)
中低頻度(1/100)
想定最大規模区間

区分

短期（R3年度〜R7年度）

中⻑期（R8年度〜R24年度）

下流：1/20〜1/70

下流：1/70〜1/70

上流：1/20〜1/20

上流：1/20〜1/70

対策内容関連事業【短期整備完了時の進捗】・流下能力向上対策①相原 0% → 100%・河道掘削③百留 0% → 100%
④三光土田 0% → 100%
・⑫防災ステーション 0% → 100%

R3

被害の軽減、早100%

期復旧・復興の⑫防災ステーション

河川防災ステーション

①相原築堤

②唐原

築堤、掘削

③百留

河道掘削

④三光土田

河道掘削

⑤樋田・曽木流下能力向上対策、河道掘削⑧多志田

流下能力向上対策、橋梁架替え、堤防整備⑨平田・戸原

流下能力向上対策、河道掘削⑩小友田・柿坂

河道掘削※外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。

ための対策
100%

100%

下流

※スケジュールは今後の事
業進捗によって変更となる場合がある。

100%

氾濫をできだけ防ぐ・減らすための対策

凡例
5ヵ年加速化メニュー：赤字
整備計画残メニュー：緑字

短期完了で下流地区の事前防災対策完了
100%

上流100%

100%

100%

100%

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

4山国川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～
戦後最⼤洪⽔等に対応した河川の整備（⾒込）

流出抑制対策の実施

農地・農業⽤施設の活⽤整備率：約91％

1市町

0施設（概ね５か年後）（令和３年度末時点）（令和２年度実施分）

⼭地の保⽔機能向上および⼟砂・流⽊災害対策

治山対策等の実施箇所

5箇所（令和３年度実施分）
砂防関係施設の整備数

0施設

⽴地適正化計画における防災指針の作成

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

洪水浸水想定区域

0市町

被害対象を減少させるための対策

4河川（令和３年12月末時点）（令和３年12月末時点）（令和３年度実施分）（令和３年度完成分）

避難のためのハザード情報の整備

内水浸水想定区域

0団体（令和３年11月末時点）

⾼齢者等避難の実効性の確保

避難確保
計画

174施設
土砂 34施設

洪水（令和３年９月末時点）
個別避難計画集計中（令和４年1月1日時点）

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

おおいた防災VR
大分県中津市

福岡県上毛町

大井手堰

WEBで全編公開

恒久橋

⼭国川下流部は広⼤な扇状地が広がっており、堤防決壊時には広範囲に洪⽔が氾濫し、中津市街部等で甚⼤な被害が発⽣することとなる。
そのため、唐原地区で堤防整備を進めており、⼭国川下流部の治⽔安全度向上を進めている。

令和2年度から令和4年度にかけて
中津市では、⽴地適正化計画の策定を⾏っている。都市機能誘導区域や居住誘導区域などの設定や危険区域の検討などを⾏う予定であり、被害軽減に向けた治⽔対策の検討を進めている。

防災意識の醸成や早期避難の促進を⽬的に、⼤分県では、令和２年度から災害を疑似体験できる「おおいた防災ＶＲ」の運⽤を開始した。
県振興局等で視聴⽤ゴーグルを貸し出しており、学校や地域の防災訓練等で活⽤。また「ＹｏｕＴｕｂｅ」で全編を公開している。

5山国川流域における対策内容
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策内容

6

山国川水系流域治水プロジェクト【最終とりまとめ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■⼭国川下流堤防整備（国⼟交通省の事例）○ ⼭国川下流部は広⼤な扇状地が広がっており、堤防決壊時には広範囲に洪⽔が氾濫し、中津市街部等で甚⼤な被害が発⽣することとなる。
○ 現在、唐原地区で堤防整備を進めており、⼭国川下流部の治⽔安全度向上を図る。

山国川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
上毛町

中津市

恒久橋

大井手堰

中津駅

山国川

現在の状況
川幅の拡幅

山国川堤防整備箇所（唐原地区）
区分

対策内容

実施内容

実施主体

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

洪水氾濫対策

堤防整備

国土交通省

短期工程
中期

中長期

7

山国川水系流域治水プロジェクト【大分県】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■⼭国川上流における河川整備（⼤分県の事例）○⼭国川上流部（県管理区間）は、平成24年7⽉洪⽔により⼭国川、津⺠川などで多数の家屋浸⽔を含む甚⼤な被害が発⽣した。
○⼭国川、津⺠川等で河道掘削や橋梁架替等の河川改修を進めており、治⽔安全度向上を図る。
③橋梁架替設計①河道掘削・護岸整備

R2末状況

着工前

河道確保に伴う、橋梁の架替設計を実施②国道付替④橋梁架替・河道掘削・護岸整備

着工前①河道掘削・護岸整備

橋梁掛替(R2.12)

河道掘削
護岸整備

②国道付替

施工中の状況

③橋梁架替設計

橋梁架替前

橋梁架替後

④橋梁架替・河道掘削・護岸整備
河道掘削

区分

対策内容

実施内容

実施主体

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

洪水氾濫対策河道掘削、護岸整備、橋梁架替、堰改築

大分県短期

工程
中期

中長期

8山国川水系流域治水プロジェクト【最終とりまとめ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■⾓⽊⾬⽔ポンプ場整備（中津市の事例）○近年、都市化の進展や局地的な集中豪⾬に伴い、中津市の市街地部にて宅地の浸⽔被害が発⽣している。そのため、浸⽔実績・浸⽔シミュ
レーションにより区域内でも被害規模が⼤きく緊急度の⾼い北部第３排⽔区の⾓⽊⾬⽔ポンプ場及び⾬⽔路の整備を⾏い被害軽減を図る。
過去の洪⽔による浸⽔状況

位置図

⾓⽊⾬⽔ポンプ場建設予定地

角木雨水ポンプ場

浸⽔シミュレーションによる効果検証（1/50年降⾬）

角木雨水ポンプ場
事業期間

令和3年～令和7年

計画排水量1,208㎥/分

集水面積

179.7ha

保全家屋数665戸
ポンプ場整備後整備前（雨水幹線整備のみ）
区分

対策内容

実施内容

実施主体

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

内水氾濫対策

下水道等の排水施設の整備（雨水路整備、雨水ポンプ場整備）

中津市

短期

工程
中期

中長期

9山国川水系流域治水プロジェクト【大分県・福岡県】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■砂防関係施設の整備（⼤分県及び福岡県の事例）○⼟砂災害対策として、流域内の渓流における⼟砂流出や流⽊を抑制する砂防施設の整備、避難の実効性・安全性を⾼めるための避難所・避難路を⼟砂災害から保全する急傾斜地対策を⾏う。
＜凡 例＞【砂防】口ノ林川上

砂防堰堤等の整備
堰堤

１４箇所

急傾斜地崩壊対策施設の整備

１４箇所【急傾斜】道の上地区【砂防】有田川

待受擁壁【砂防】北谷川【砂防】平原下川【砂防】口ノ林川上＜対策前＞【急傾斜】道の上地区【砂防】平原下川【整備中の状況】平原下川＜対策後＞【急傾斜】幸田地区【急傾斜】幸田地区

区分

対策内容

実施内容

実施主体

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

土砂災害対策砂防関係施設の整備

大分県、福岡県

短期

工程
中期

中長期10山国川水系流域治水プロジェクト【最終とりまとめ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■森林整備・治⼭対策（⼤分県及び福岡県の事例）○森林の有する⼟砂流出防⽌や⽔源涵養機能等の適切な発揮に向け、治⼭対策等を推進していく。

●

治山施設 実施箇所
区分

対策内容

実施内容

実施主体

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

土砂災害対策

森林整備、治山対策

大分県
福岡県

短期

工程
中期

中長期

11

山国川水系流域治水プロジェクト【最終とりまとめ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■国有林野事業における森林整備・治⼭対策（⼤分⻄部森林管理署の事例）○森林の有する多⾯的機能を持続的に発揮していくため、間伐、伐採跡の再造林等の森林整備を推進するとともに、保安林の計画的な配備、治⼭対策等により森林の適切な管理及び保全を推進していく。
■流域における対策（令和２年度）
・治山事業
渓間工（治山ダム）
山腹工
・森林整備
更新（植付）保育（下刈）間伐
林道（新設）■山国川流域における
大分西部森林管理署管轄面積
・国有林
２，５５６ha
・官行造林
７２ha
計
２，６２８ha

１基
１箇所(０．０４ha)

治⼭⼭腹⼯

１箇所（４．６５ha）
１箇所（７．３１ha）
１箇所（２０．６９ha）
１箇所（５０３ｍ）
間伐実施箇所
植付実施箇所
林道新設箇所
下刈実施箇所

⼟砂を捕捉した治⼭ダム
間伐後の林内の様⼦
下刈後の様⼦治山ダム・山腹工実施箇所

区分

対策内容

実施内容

実施主体

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

土砂災害対策

森林整備、治山対策

大分西部森林管理署
福岡森林管理署

短期

工程
中期

中長期

12山国川水系流域治水プロジェクト【最終とりまとめ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■⽔源林造成事業による森林の整備・保全（森林整備センター九州整備局における事例）○⽔源林造成事業は、奥地⽔源地域の⺠有保安林のうち、所有者の⾃助努⼒等によっては適正な整備が⾒込めない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の⾼度発揮を図る事業である。
○⽔源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹⽊の成⻑や下層植⽣の繁茂を促し、森林⼟壌等の保⽔⼒の強化や⼟砂流出量の抑制を図り、流域治⽔を強化促進していく。
○⼭国川流域における⽔源林造成事業地は、99箇所（森林⾯積 約1.2千ha）であり、流域治⽔に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施していく。
⽔源林の整備⼭国川流域における⽔源林造成事業地

針広混交林

⼭国川

育成複層林
森林整備実施イメージ

⼭国川流域
⽔源林造成事業地

間伐実施前
区分

対策内容

実施内容

実施主体

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

土砂災害対策

水源林造成事業等による森林の整備・保全

福岡県、大分県
森林整備センター九州整備局

短期

間伐実施後
工程
中期

中長期

13山国川水系流域治水プロジェクト【最終とりまとめ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■ため池や農業⽤排⽔路の治⽔活⽤（吉富町の事例）○吉富町では、ため池の堤体補修等を⾏い、維持管理に努めている。また、令和元年度にため池ハザードマップを策定し、農業委員関係者に配布して、周知を⾏っている。今後もため池の漏⽔等が発⽣しないように補修を⾏っていく。
○また、農業⽤排⽔路については、令和2年度に鈴熊地区右岸側⽔路の嵩上げを⾏った。今後も治⽔強化のため、必要な箇所に農業⽤排⽔路の嵩上げを実施していく予定。
吉富町対策実施箇所

クリークの嵩上げ

ため池の維持管理

側水路の嵩上げ

水路嵩上げ（40cm）
農業⽤⽔路兼⾬⽔排⽔路の排⽔機による強制排⽔(吉富排⽔機場)

ため池堤体補修実施箇所

出典：国土地理院地図

区分

対策内容

実施内容

実施主体

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

流域の雨水貯留機能の向上

ため池や農業用排水路の治水活用

吉富町 等

短期工程
中期

中長期

14山国川流域における対策内容
被害対象を減少させるための対策内容

15

山国川水系流域治水プロジェクト【最終とりまとめ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■⽴地適正化計画の策定（中津市の事例）〇⼟地利⽤・住まい⽅の⼯夫として、⽴地適正化計画の策定に取り組む。
【参考】中津市⽴地適正化計画作成までの流れ（案）【参考】中津市立地適正化計画作成までの流れ（案）
令和２年度

１.上位関連計画の整理≪誘導施策等の検討内容≫

２.住民意向の把握

庁内検討会

３.都市の現状と将来動向の分析

１）都市計画道路を取り巻く情勢変化と課題

４.都市構造の課題の分析
２）道路交通特性の整理
５.立地適正化に関わる基本的な方針の設定

各種会議開催

令和３年度

６.都市機能誘導区域及び誘導施設の設定

３）未事業化区間の路線評価

７.居住誘導区域の設定

４）段階的道路整備の整備効果検討

８.誘導施策の検討

９.目標値の設定

１０.立地適正化計画書（素案）の作成

各種会議開催

令和４年度

１１.市民等説明会の実施

１２.立地適正化計画（案）の作成

５）道路予備設計（路線計画・設計、交差点計画・設計）
６）交通量推計
７）事前協議資料作成

８）地元説明資料作成

９）都市計画図書案の作成

１３.パブリックコメントの実施

１４.立地適正化計画の策定

区分

対策内容

実施内容

実施主体

被害対象を減少させるための対策

水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫

立地適正化計画の策定

中津市、（大分県）

短期工程
中期

中長期

16

山国川流域における対策内容
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策内容

17

山国川水系流域治水プロジェクト【最終とりまとめ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■防災マップの作成（中津市の事例）○ 中津市では⼟砂災害・洪⽔・津波・ため池の被害想定を記載した総合的な防災マップを配布。今後は、各地域の各種集会等、様々な機会を通じて、防災マップの内容周知に努めるとともに、この防災マップを活⽤した避難訓練の実施⽀援を⾏う。
○また、WEB版の防災マップでは、洪⽔や津波等の災害リスク別に被害想定を確認できるとともに、任意の範囲のマップを作成（印刷）できることから、マイハザードマップの作成⽀援も⾏う。
⽇本語版

中津市防災マップ（WEB版）

多⾔語版

前⾯（想定浸⽔深）

TOP画⾯

区分

対策内容

実施内容

実施主体

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

土地の水災害リスク情報の充実

防災マップの作成、周知
避難訓練の実施支援

中津市 等

短期工程
中期

中長期

18山国川水系流域治水プロジェクト【最終とりまとめ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■マイタイムラインの作成、危機管理型⽔位計・監視カメラの設置○ ソフト対策として防災マップの作成、マイタイムラインの活⽤促進及び河川監視カメラ・⽔位計の増設により被害の軽減を図る。
危機管理型⽔位計

⼤分県版マイタイムラインシート

簡易型カメラ地域の訓練⽀援（避難させ隊）

事業スキーム

区分

対策内容

被害の軽減、早期避難体制等の強化
土地の水災害リスク情報の充実
復旧・復興のための対策

実施内容

実施主体

危機管理型水位計・監視カメラの増設
マイタイムライン作成支援 等

大分県 等

短期工程中期

中長期

19

山国川水系流域治水プロジェクト【大分県】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■おおいた防災VRを活⽤した住⺠の防災意識の醸成（⼤分県の事例）○ おおいた防災VRなど疑似体験ツールの活⽤により住⺠の防災意識の醸成を図る。

区分

対策内容

実施内容

実施主体

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

避難体制等の強化

おおいた防災VR等を活用した住民の防災意識の醸成

大分県

短期

工程
中期

中長期

20

山国川水系流域治水プロジェクト【最終とりまとめ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～■河川防災ステーションの整備（国⼟交通省、上⽑町の事例）○ ⼭国川では、平成24年7⽉洪⽔で家屋等の浸⽔被害が発⽣している。唐原地区河川防災ステーションは、⼭国川⽔系の洪⽔被害を最⼩限とするため、災害時の緊急復旧活動を⾏う上で必要なコンクリートブロックなどの緊急⽤資材の備蓄、駐⾞場、ヘリポート等の整備を⾏うとともに、上⽑町が⽔防センターを設置するなど、災害時の活動拠点となる施設として、令和2年3⽉に登録。現在整備を進めている。
位置図
唐原地区

唐原地区河川防災ステーション

H24.7 洪水による被災状況

整備イメージ

施設配置平⾯図

備蓄資材置場

水防センター

備蓄資材置場※今後、工事実施のための詳細な設計等を実施することにより、実施内容を変更する場合があります。

ヘリポート
ヘリポート
水防センター

区分

対策内容

被害の軽減、早期関係者と連携した復旧・復興のための対策 早期復旧・復興の体制強化

実施内容

実施主体

河川防災ステーションの整備

国土交通省
上毛町

短期

工程
中期

中長期

21

山国川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】～九州屈指の急流河川の山国川における被害の軽減に向けた治水対策及び流域一体の防災対策の推進～
工程
区分

対策内容

小項目

実施主体
短期

河道掘削、堤防整備、樹木伐採
洪水氾濫対策内水氾濫対策

橋梁架替、堰改築
河川整備計画の見直し（準用河川・普通河川）

中津市

下水道等の排水施設の整備（雨水路整備、雨水ポンプ場整備）

中津市農業用水兼雨水排水路の排水機による強制排水

吉富町

砂防関係施設の整備

大分県、福岡県

森林整備・治山対策

大分西部森林管理署
福岡森林管理署
福岡県、大分県
森林整備センター九州整備局

耶馬渓ダムにおける事前放流等の実施、体制構築

国土交通省

土砂災害対策氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

ため池や農業用排水路の治水活用
水田の貯留機能向上

中期

中長期

国土交通省
大分県、福岡県
国土交通省
大分県

大分県、福岡県
中津市、吉富町、上毛町
大分県、福岡県
中津市、吉富町、上毛町

森林保全の推進による、水源かん養機能の維持

上毛町

農地保全の推進による、流出抑制機能の維持

上毛町

水路改修などによる流出抑制対策

上毛町

一定規模以上の開発行為に対する雨水貯留・浸透施設の設置義務付け

吉富町

公共施設内における雨水貯留施設

中津市

流域の雨水貯留機能の向上

被害対象を減少させるための対策

水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫

立地適正化計画の策定

中津市、（大分県）

公共施設電気等設備のかさ上げ

吉富町

簡易カメラと危機管理型水位計の設置

大分県、福岡県

老朽化した水位計の更新、太陽光発電による防災力の強化 大分県
土地の水災害リスク情報の充実

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

あらゆる機会を活用した
水災害リスク情報の充実

避難体制等の強化

関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化

アプリ、SNS等を活用した防災情報の配信

大分県、上毛町

Yahooとの協定による情報発信の強化

中津市、吉富町、上毛町

氾濫推定図等の公表

大分県、福岡県

ハザードマップ、防災マップ等の作成・情報追加

大分県、福岡県
中津市、吉富町、上毛町

大分県版マイタイムラインの活用促進

大分県

おおいた防災VR等を活用した住民の防災意識の醸成

大分県

避難訓練の実施・支援

大分県、中津市

河川防災ステーションの整備

国土交通省
上毛町

22