第9回専門工事会社の BIM 取組みに関する意見交換会―鉄骨 FAB

議事録編―

参加者
山崎博之

川村義和

北林延元

廣目健

若松哲郎

播磨裕俊

伊藤征人

三富馨

前田建設工業㈱

曽根巨充

㈱大林組

金子智弥

鹿島建設㈱

吉田知洋

清水建設㈱

室井一夫

大成建設㈱

友景

寿志

㈱竹中工務店

染谷俊介

戸田建設㈱

北川剛司*）㈱フジタ

後藤良太

東芝エレベータ㈱

平手和夫

㈱カガヤ

㈱北二
専門工事会社（鉄骨 FAB）
日本ファブテック㈱

山梨建鉄㈱

日建連
専門工事会社 BIM 連携 WG*）欠席

2017（平成 29）年 9 月 27 日
一般社団法人日本建設業連合会
建築生産委員会 IT 推進部会
BIM 専門部会
専門工事会社 BIM 連携 WG

1

社に集まっていただき、意見交換を

北二_北林：鉄骨専用する場を設けることとしました。そCAD とオペレータで日建連_曽根：2014 年

れにともない、会の名称を変更してすが､｢Tekla Structures

11 月の『施工 BIM のいます。

」が 3 台・オペレータ

開催趣旨

ス タ イル 施 工 段 階

これまで昇降機設備メーカー、金は 2 名、「S/F REAL4」が 4 台・オペにおける元請と専門属製品製造会社、アルミ建具メーカ

レータは 5 名です。オペレータを募

工事会社の連携手引き 2014』（以下、ー、金属製建具メーカーの皆さんと集していますが素養のある人がいな『手引き』）発刊以降、施工 BIM に取意見交換会を行ってきましたが、今いので、外国人の採用に力を入れて組む専門工事会社が増えてきました。

回は今年度の意見交換会の最後としいます。中国から 1 名、ベトナムから施工 BIM の更なる展開や発展には、て鉄骨ファブリケータ(以下、FAB）の1 名、ミャンマーから 3 名を迎え入れ、専門工事会社の方々との意見交換等皆さんと開催する運びとなりました。

教 育 を す す め て い ま す 。「 Teklaを通じて現状を把握するとともに、活発な意見交換を期待しています。

Structures」のデータ入力は主にミャ課題と苦労を共有し、それらの解決

今回の意見交換会は、元請から専に向けて連携することが必要不可欠

門工事会社への質疑から始めたいと

日ファ_播磨：当社はと考えています。

思います。

「KAP システム」の専門工事会社 BIM 連携 WG では、いままでにも鉄骨、設備、金属建具、開発・販売も行って鉄骨専用 CAD とオペレータ施工図等の専門工事会社の方たちが日建連_染谷：使用し一同に集まる情報交換会を 4 回開催ンマーの方で対応しています。ている鉄骨専用 CADしてきました。それらの記録は日建います。社員 10 名でBIM 推進部を創設しました。増員について、中途採用を増やす等人事部と調整中です。図面作成は外注してを教えてください。
連 HP に掲載されています。
施工 BIM に取組まれている専門工

また、鉄骨専用 CADのオペレータの人数と教育の取り組事会社が増えていることを踏まえ、み、そして今後の増員計画について本年度は実践的、具体的な意見交換教えてください。
を意図して、工種ごとに専門工事会

2おり、「実寸法師」という鉄骨専用CAD を使用しています。

山 梨 _ 伊 藤 ：「 S/Fください。

日建連_平手：積算段

REAL4」を使用して

北二_北林：詳細図・単品図の作成ま階 で 鉄 骨 専 用 CADいます。オペレータで鉄骨専用 CAD で行い、変更対応等を活用する会社はあは 8 名ですが、工場細かいところは 2DCAD を使用してりますか。

や他の管理者も使用するため、14 ラいます。

山梨_伊藤：積算段階では期間が限らイセンス保有しています。2DCAD は

日ファ_播磨：BIM モデルまでは鉄骨専れているため、早く行える手拾いで「図脳 RAPID」という機械系 CAD を用 CAD で仕上げ、図面は外注していやっています。

使用しています。地方のため、オペレます。

カガヤ_山崎：当社も積算は手拾いでータの経験者は集まりません。そこ

山梨_伊藤：本体鉄骨に加えて、下地す。モデリングや図面作成のオペレ

で、男女・文系理系問わず募集したと材、二次部材、仮設まで鉄骨専用 CAD

ータと、積算とでは、必要な職能が異ころ意外と応募があったので、「立体で入力します。鉄骨専用 CAD で出力なります。

を切った時の断面形状を選択する」

した図面のうち、原寸図はそのまま

等 3 次元の感覚を測る試験を課しま利用できますが、元請に提出する図した。
このような 3 次元の感覚は FAB

面は文字が重なってしまう部分等を

日建連_染谷：物決めとモデル作成のの図面作成には必須です。

2DCAD で修正します。

手戻りを防止するためには、どのタカガヤ_山崎： 鉄骨

カガヤ_山崎：鉄骨専用 CAD で一般

イミングでどこまで決まっていれば専用 CAD は「FAST図レベルまで入力します。鉄骨専用

よいですか。また、元請から FAB に、Hybrid」を利用してCAD で出力した図面は文字が重なっどのように情報を伝達すればよいでいます。オペレータてしまうため、元請に提出する図面すか。

は外注が多く、個人の協力会社が 4、は 2DCAD で修正しています。その時

カガヤ_川村：モデ

5 社、社員 3～10 名以上の会社が 4、点で BIM モデルと図面の 2 つのデーリングを開始する5 社です。後者はミャンマー・ベトナタが併存することになります。一般

段階で、小梁の詳細ム・中国の方を使っています。近年、

図が承認されたら単品詳細図を出力位置がほしいです。

鉄骨専用 CAD でデータチェックがでしますが、ここでも文字の重なりを設計図面上は「10m のスパンを小梁できるようになってきたので、2DCAD2DCAD で修正するため、BIM モデル3 等分」となっていても、鉄骨専用の作業が減りました。そこで、社員のと図面の作成は別々に進めます。大CAD には 3333.3mm か 3333.4mm を鉄骨専用 CAD のオペレータを増員す

きな変更があれば鉄骨専用 CAD に戻入力しなければなりません。ジョイ

るため、近隣に“作図業務”で募集しって修正しますが、そのようなことント寸法や梁の寄り等も、設計図面ていますが、工場の作業環境を見てはほとんどありません。に記載するか、その打合せを早めに敬遠される方が多いです。

日建連_染谷：ロール発注や材料発注段取って頂きたいです。また、継ぎ手等に際して、元請に提出する数量のは一覧表ではなく図面で頂きたいで算出は、鉄骨専用 CAD で行いますか。

す。一覧表は他の物件のコピーをもFAB 各社：はい。とに作られることが多く、ピッチや2DCAD との使い分け
日 建 連 _ 染 谷 ： 鉄 骨 専 用 CAD と手戻り防止のための取組み

柱筋の不整合の原因になります。そ2DCAD との使い分けについて教えて3

の確認と是正のための元請と FAB とや軸組図と伏図の間に不整合が無け負う可能性はありますか。また、そののやり取りは、互いに無駄な作業でれ ば 良 い と 期 待 し て い ま す。 施 工

メリットとデメリットはなんですか。

す。梁のスリーブに関しては、貫通可

BIM を成功させるには、エレベータ

北二_北林：元請から図面を支給され能な範囲を設計図上に記載して頂けをはじめとした他の工種とも調整でて鉄骨製作だけを請け負う場合、責ればと思います。それ以外の補強検きるように、スタートの時点から全任の一貫性に問題があると思います。

討については、一般図チェックの段ての専門工事会社が決まっているこ支給される図面にはジョイント・ス階でも良いと考えています。とが条件だと思います。

リーブ・ファスナーほか仮設等、鉄骨

山梨_伊藤：最初に元請から構造モデ

日ファ_若松：スリー

製作に必要な情報が網羅されている

ルを頂けるのであれば、通り芯・階ブの位置は、それに必要があります。また近年、元請の施高・メンバー・スリーブの情報まで確

よって小梁位置・座工図担当者は職員ではなく、派遣や定してほしいです。通り芯・階高が確

屈止め・板厚が変わ外注の方が多いことも課題です。元

定していれば社内の業務を省力化でってくるため、元請主体で干渉チェ

請は鉄骨モデルを支給し、鉄骨製作きます。メンバーが確定していればックを行って決めて頂きたいです。

を請け負う FAB が図面化も行う。こ

ロール発注ができます。スリーブが北二_北林：元請が作成した構造モデの時支給する鉄骨モデルの作成にも確定していれば、縮み代を確認してルに FAB が詳細部分を入力する、としかるべき FAB が関与する、という長さを確定できます。二次部材は、対いうフローが理想です。この場合、モ方法が望ましいです。

象の梁や大まかな位置が分かっていデルが「正」である保証をつけて頂き

日ファ_若松：鉄骨製造に必要な図面れば、後の段階でも大丈夫です。下地たいです。図面が「正」モデルは「副」の作成と調整は、FAB のノウハウがは検討を詰めてからで問題ないです。

では、モデルを頂く意味が無くなりないとできないと思います。また、現構造図として 2D データで頂く場合ます。鉄骨専用 CAD によっては、外状では、鉄骨製造を含めて図面作成は、小梁・スリーブまで詳細に記載頂

壁や内装の下地等詳細の取り合いを、にも責任を負っています。BIM ツーくのは難しいだろうと思います。FAB

早い段階から入力しないと進まないルでの調整で図面作成に責任を負えが起こした図面を元に、元請が小梁・ものがあります。検討図ではなく決るのか、気になります。

スリーブをチェックする、というフ

まった詳細図を頂くこと、決まって山梨_伊藤：鉄骨製造に関する施工図ローが定着しているからです。継ぎいない部分はどこで、いつ決まるか業者の技術力が不足していたり、他手については、基準を統一してもらの管理が必要になります。

社 FAB が作成した図面は仕様の違いえれば、FAB 側の省力化と間違い防止になります。現状は設計者ごとにがある等、支給された図面による鉄図面作成と鉄骨製作の分業異なっており、会社（元請）ごとにで骨製造はあまり上手くいきません。
ただし、互いの仕様を理解し合って

日建連_吉田：一般
いる FAB 同士であれば上手くいきまも統一してほしいです。に、BIM の普及は従す。山梨県での事例では、幹事 FAB が

日ファ_播磨：2D データの場合は、質来の役割分担の変疑を出す必要がないレベルの物を頂作成した鉄骨モデルを、鉄骨製作を化を促すとも言わ行う複数の FAB に、各 FAB の仕様設けるのが理想です。具体的には、モデルを作成したときに、小梁の寸法値れています。今後、FAB の役割について図面作成と鉄骨製作を分離して請4定とともに配布して分業に成功しました。

付け、決まっていない部分を明確にングのために、作業所長の早期決定

カガヤ_山崎：図面作成と鉄骨製造をし、施工中の変更を少なくすることを心掛けています。

分離して請け負うと、繁忙の度合にが重要と考えます。

日建連_曽根：製造に近い図面の支給偏りがでる等、組織としてのバラン

日建連_室井：清水建は考えていません。大切なことは物スが崩れることを懸念します。図面

設の設計施工物件でを決められる体制づくりです。FAB作成だけを請け負う場合は、材料発は、現場所長を設計と設備専門工事会社が早期に参画し注のメリットが見込めなくなります。

段階で任命し、調達て、設計図が確定しないとその後の鉄骨製造だけを請け負う場合は、業部門と連携して鉄骨 FAB と設備サブ変更に追従できません。決めるべき務の全体像が見えないため、製造上コンを内定して、鉄骨と設備の BIMことの優先順位を見極めて進めようの戦略が立てにくくなります。また、モデルを作成して、納まり調整と数としています。

図面作成の工程に遅れが生じないこ量把握をしています。施工性と工場

日建連_金子：鉄骨でとを保証していただく必要がありま

内生産性を考慮した設計図として事はありませんが、プす。

業主と合意して、構造評定や確認申レキャストコンクリ

カガヤ_川村：着工後も設計変更によ請図に反映させます。鉄骨モデルはートについては、工るモデルの修正が生じる状況では、梁の段差と寄り、ジョイント、ダイヤ場に対して図面支給する例がありま

図面作成を請け負う会社も、鉄骨製フラム、フランジ拡幅、火打材、方杖す。これによって、工場が未定の段階作を請け負う会社もメリットがない材、スチフナ、デッキ受等まで表現しでも、鉄筋や仕上げの納まりを社内と思います。て、設備との調整不足による構造評で確定できるメリットがあります。

カガヤ_山崎：構造設計の段階で、フ定後や確認申請後の変更をなくそう

日建連_吉田：鉄骨の早期決定に寄与

ロントローディング的に FAB が図面としています。鉄骨モデルは、原則とするならば、図面支給にチャレンジ作成に協力することは可能だと思いして製作を担当する鉄骨 FAB の幹事すべきだという意見はありますが、ます。ただし、設計変更が続くと付きに作成していただきますが、設備等システムの問題ではなく、段階的にっきりではいられないですね。

鉄骨周辺との調整作業は当社の責任誰が？何を？どのような責任で決めのもとで BIM を活用しながら進めてていくか？という運用フローの方がおります。

はるかに重要であると考えています。

元請のフロントローディング

日建連_染谷：将来的には、主架構へ

日建連_後藤：近年、の影響が大きい外装や一部製作物の規模の大きい支店検討を通じて梁の寄り・レベルやジでは生産設計部門

ョイントの位置まで決めたモデルをを設け、設計段階かFAB に渡し、FAB では附帯鉄骨入力ら工事に参加させていくように取りと軽微な変更をお願いする役割分担組んでいます。また、子会社であるプが理想だと考えています。ただし、人レキャストコンクリート工場との人材・組織ともにそこまで対応できて材交流によって設計と生産を繋ぐ取おりません。また、フロントローディ組みも行っています。

日建連_曽根：フロントローディング、図面作成と鉄骨製作の分業、あるいは図面支給等に関する元請の意見を聞いてみましょう。
日建連_友景：設計
施工案件について元請の設計者は、大事な部分を優先的に決めてクライアントの了解を取り5

山梨_三富： せっかモデルで進んでいるのかを知りたい

くの「BIM を活用しです。海外で作図させて図面を仕上た調整会議」ですが、げているという例も興味があります。

モデルの完成度が日建連_曽根：今後、意見交換会は、低いと効果が少ないです。また、その開催方法を進化させ、続けていきた会議に判断できる人が参加していないと考えています。今回、施工 BIM をいと、干渉を確認するだけで、次の対推進するにあたりとても考えさせら策は各自持ち帰り検討で終わってしれ る 意 見 を 多 く 頂 き ま し た。 施 工まいます。

BIM を推進するには、鉄骨工事はと

日ファ_若松：「BIM を活用した調整ても重要な工種のひとつになります。

会議」は干渉箇所の調整に有効です

今回のご意見は元請の社内でも積極が、修正期間が短すぎるとうまくい的に展開すべきだと思います。

FAB からの要望
日建連_曽根：皆さんからご意見・要望等がありましたら伺いたいと思います。
日ファ_若松：鉄骨専用 CAD が元請の設計者にとって使いやすいものになれば、元請の物決めも早くなると思います。当社が販売している KAPシステムは、設計者に使って頂けるように開発を進めています。
北二_北林：鉄骨に関しては施工図担当を派遣に頼らず、責任ある元請の職員の方にまとめて頂きたいです。
派遣の方は、変更点がミスに寄るものか追加によるものか、回答にとても時間が掛かります。また、途中で担当者が替わることもあります。
カガヤ_山崎：当社では、受注前や確認申請前で詳細が未確定の段階でも、納まりや搬入の問題解決策を提案するフロントローディング専門の部署を設けしています。地下鉄骨および地下の解体等がある案件では、すでに配属されている元請の職員とこのような打合せを行っています。半分ぐらいがそういった事例です。

日建連 BIM 連携 WG では『手引き』

きません。
日建連_曽根：皆さんのご要望は、工をブラッシュアップし、『施工 BIM の事を始めるにあたり、元請がマネジスタイル 2020』をまとめる予定です。

メントして専門工事会社間で調整でその過程で皆様のご協力を頂くこときる機会をつくり、そこに責任を持があると思いますので、今後ともよって図面や物決めができる職員を配ろしくお願いいたします。

置すべきだ、ということですね。皆さんのお話から、元請としては、しっかした。

りと物決めができる体制を構築する（2017 年 9 月 27 日

ことを優先にすべきだと感じました。
その方法のひとつとして、当 WG では「BIM モデル合意」を推奨しています。この点について FAB 各社は同意いただけますか。
FAB 一同：はい。
日建連_曽根：今回は同業同士でした

まとめが、今後意見交換してみたい他の工種はありますか。

日建連_曽根：当 WG は『手引き』の中で「BIM による調整会議」を提唱していますが、実際に会議に参加された感想はいかがですか。

本日は長時間ありがとうございま

北二_廣目：外壁・内壁・金属パネル・プレ
キャストコンクリー
ト等、どこまで BIM

6日建連会議室にて）