平成２８年３月８日
平成２７年度 発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会（第２回）

ＣＩＭの現況について （報告）Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

資料４

ＣＩＭ活用のねらい
社会的背景■少子高齢化社会への適応減少する熟練土木技術者（技能者・設計者等）に替わる生産・管理手段の確保■品質の低下施工段階での設計の見直し等による時間的・経済的ロスの発生■他産業と比べて危険な労働環境
建設機械と労働者の混在・輻輳による事故の発生

ＣＩＭの活用ＣＩＭの活用効果
・合意形成の促進・設計ミスや手戻りの減少
・工事現場の安全性向上
・適確な維持管理○生産性向上（受発注者双方の業務効率化）
○品質確保
○工期短縮
1

ＣＩＭの概要「CIM」とは、計画・調査・設計段階から３次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階においても３次元モデルに連携・発展させ、あわせて事業全体にわたる関係者間で情報を共有することにより、一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 ３次元モデルは、各段階で追加・充実され、維持管理での効率的な活用を図る。

３次元モデルの連携・段階的構築
調査・測量・設計【作成・追加するデータ】
・地形データ（３次元）
・詳細設計（属性含む）（施工段階で作成する方が効率的なデータは概略とする）

施工（着手前）３次元モデル（設計レベル）【得られる効果】
・干渉チェック、設計ミスの削減
・構造計算、解析・概算コスト比較
・構造物イメージの明確化
・数量の自動算出（発注者）【得られる効果】【作成・追加するデータ】
・起工測量結果
・細部の設計（配筋の詳細図、現地取り付け等）

・発注業務の効率化（自動積算）
・違算の防止・工事数量算出（ロット割）の効率化

（発注者）
（発注者）

３次元モデル例【得られる効果】【得られる効果】
・設計変更の効率化
・監督・検査の効率化

・適正な施設更新・３Ｄ管理モデルの活用【得られる効果】
・干渉チェック、手戻りの削減
・情報化施工の推進

施工中【追加するデータ】
・時間軸（４Ｄ）【得られる効果】
・現場管理の効率化
・施工計画の最適化
・安全の向上・設計変更の効率化

施工（完成時）維持・管理【作成・追加するデータ】
・点検・補修履歴
・現地センサー（ICタグ等）との連動

３次元モデル（施工レベル）

３次元モデル（管理レベル）【得られる効果】
・施設管理の効率化・高度化
・リアルタイム変状監視【作成・追加するデータ】
・施工情報（位置、規格、出来形・品質、数量）・維持管理用機器の設定

３次元モデル（施工完了レベル）【得られる効果】
・完成データの精緻化・高度化

2

ＣＩＭ導入による効果
導入効果

３次元モデルを活用した①合意形成の迅速化、②フロントローディングの実施、③維持管理の効率化等※ フロントローディング・・・初期工程（フロント）に重点を置き、集中的に労力・資源を投入して検討し、品質向上や工期短縮を図ること
住民説明会

３次元モデル（概略）

合意形成が速くなる
・住民説明会
・工事説明会
・関係者協議（管理者・警察等）

調
査

意思決定が速くなる

・数量算出の自動化等
複雑な施工
順序確認

施工性が向上し工期が短縮できる・施工計画書への反映
・施工順序等の最適化
・現場内情報共有・仮設等安全性向上

適確な維持管理

維持管理における情報共有ツールのイメージ• 施工時の品質情報やセンサー情報など維持管理に必要な情報をモデルに追加することによる維持管理の効率化

工期短縮

設計変更が容易になる

設計

施
工

生産性向上・
品質確保

受発注者打合せ

・三者会議（発注者－ゼネ
コン－コンサル）・本局－事務所－出張所等
・受注者－発注者
・元請－下請配筋シミュレーション

設計ミスや手戻りが減る
・設計の可視化・図面等の整合性確保
・数量算出の自動化等
・違算の防止３次元モデル

比較・概略検討等が容易になる
・ルート選定が容易
・概算コスト比較が容易
・国土地理院データの活用
・詳細設計への移行が容易

最適ルート選定

３次元モデル

ＣＩＭと情報化施工のデータ連携

マシンコントロール

・3次元データの共有・情報化施工による現場の高速化
・安全性・確実性の向上
避難経路

維持管理
３次元モデル（詳細）

工事現場の安全を確保
・作業現場内危険箇所の事前チェックにより事故を防止

斜面勾配

３次元モデルアセットマネジメントシステムの確立・運用
世界最先端の建設生産システム⇒新産業の創出3

3Dモデルの活用 ～地元説明～
設計• 地元説明会において3Dモデルを活用し、計画の説明を実施• 特に模型は地元の方の反応も良く、計画の理解促進に寄与
3Dモデルをスクリーンに投影
これ（3D模型）があるから良く分かるわぁ！！

3Dモデルを提示（PC画面のスクリーン投影）しながら、計画変更箇所を説明

3Dプリンタで出力した模型
2014.02.12 安芸津BP 地元説明会

3Dモデルを3Dプリンタで出力した模型を活用し、道路や水路の高さを説明、復旧方法を議論
4

H25モデル事業の取り組み（景観検討）
設計
試行業務内容橋梁予備設計効果事例

橋梁の予備設計段階における構造比較による景観検討
橋梁案

中部地方整備局

ラーメンボックス案

補強土案<道路構造比較検討>
橋梁、連続ラーメンボックス、補強土構造について比較検討を行い、景観確認とともに道路構造を選定した。

・3Dモデルにより、様々な視点からの景観を検討できる。
・地元との合意形成に有効活用できる。
(近接景観による比較は周辺地形等の詳細モデルが必要)

5

フロントローディングの例（配筋干渉の確認）
設計
実際の現場における鉄筋の組立前に、２次元の設計図面では限界のある立体的な干渉チェックが可能■干渉部位：杭鉄筋と底版鉄筋の干渉（関東地方整備局 横浜国道事務所）
H23IC・JCT本線第一橋梁詳細設計業務

3次元モデル①干渉を確認②修正（鉄筋間隔を調整）

2次元図面

6

フロントローディングの例（動線確認）
設計
試行業務内容道路（橋梁詳細）設計

効果事例

橋脚廻り検査路における点検動線確保の確認

北海道開発局

検査路の導線をモデルを、ウォークスルー機能で確認

ダンパー設置構造

設計段階から、将来維持管理において制震ダンパー等の橋梁付属物が設置されることを踏まえた点検作業や点検動線の可視化、補修作業のイメージが可能
7

CIMと情報化施工の連携に関する検証
工事

設計で作成した３次元モデルのMC（マシンコントロール）への活用■MC （マシンコントロール）への活用
MCとCIMとの連携について、試験施工を実施＜検証結果＞
・3次元モデルから作成したデータを機械に取り込み、施工に活用・施工誤差は許容値内に収まっていることを確認（北陸地方整備局千曲川河川事務所）
荻原築堤護岸他工事等

設計で作成した３次元モデル■MC（マシンコントロール）とは？
・GNSSやTS等により、建設機械の位置情報を計測し、設計データと現地盤データとの差分に基づき、排土板の高さ・勾配を自動制御するシステム

MC技術を用いた施工（ブルドーザ）
中部地方整備局 建設ＩＣＴ導入普及研究会資料より抜粋

8

３次元モデルを活用した特別高圧線対策
工事 高圧送電線の近傍における重機の配置計画等の検討（中部地方整備局 岐阜国道事務所）
平成２６年度 東海環状揖斐川橋右岸下部工事(従来)平面図・側面図のみで検討 ⇒(CIM)3Dモデルによる検討

特別高圧警戒範囲P6

P5，P6-影響なし

特別高圧警戒範囲（高圧送電線近傍の警戒範囲）

P4-クレーンの旋回方向によっては、特別高圧警戒範囲に掛かる。
⇒クレーン旋回方向の教育の徹底

P4P3

P3-特高線影響範囲に半分掛かる⇒ケーソンのマンシャフトとマテリアルロックの位置を交換
P2-特高線の真下⇒杭打ち機の機種変更

側面図

P5

特別高圧警戒範囲

鳥瞰図(上空より)

P2

特別高圧警戒範囲に建設機械が接近しすぎると電気事故を引き起こす恐れあり。
P6P5P4P3P23Dモデルにより、特別高圧警戒範囲とクレーンの関係を直感的に理解可能⇒施工計画の立案、協力会社の着手前教育に活用することで安全性向上
9ＣＩＭ導入ガイドラインの概要・スケジュール◆位置付け
ＣＩＭの円滑な導入を図ることを目的とし、受発注者を対象に、 CIM活用の目的、期待される効用、効果的な活用方法とともに、CIMモデル作成仕様等の技術的目安を明記 （対象分野は河川、ダム、橋梁、トンネル、土工の５分野）◆主な構成（案）・・・モデリング仕様やＣＩＭの活用方法を記載
主な構成（案）
共通編

各分
野編

主な記載内容（案）総則

CIMの導入目的、段階的な導入の考え方、ロードマップ、納品方法 等

測量

設計に求められる地形モデルの精度、地形モデルの作成方法、測量方法 等

地質・土質

設計に求められる地質モデル（種類、属性情報等）、地質モデルの作成方法 等

総則

適用範囲、効果的な活用場面・方法、モデル詳細度の考え方 等

設計

CIMモデルの作成仕様（形状、属性情報等） 等

施工

CIMモデルへの施工情報付与、出来形計測・監督検査への活用 等

維持管理

維持管理での活用の考え方、既存システムとの連携の考え方 等

設備（今後検討：設備モデルの活用場面、活用方法 等）

H26年度

H27年度

産学官CIM検討

Ｈ28年度

CIM導入ガイドライン策定

・ガイドライン作成
・ガイドライン骨子作成
・〃素案作成（橋梁等） ・H29年度以降のCIMを先導的に導入する事業の考え方・普及の目標及び進め方の整理

Ｈ29年度

CIM導入・展開導入事業の考え方、普及の目標及び進め方に基づく導入・展開
10

ＣＩＭとi-Constructionの関係○i-Constructionは建設現場の生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指す
新しい取り組み。
○従来より取り組んできたＣＩＭの活用により、建設生産プロセスのシームレス化を図り、i-Constructionを推進。

ＣＩＭとi-Constructionの関係

情報化施工の実施（土工）I
CT

試行検証（~H28）

試行検証（~H27）

H29

H28

運用開始（H29~）

運用開始（H28~）
規格の標準化運用開始（H28~）
施工時期の平準化

i-Construction

Ｉ

維持管理の動線確認

Ｃ(主な活用効果)
鉄筋の干渉チェック

H27
技術の全面的な活用

Ｍ

H24～

運用開始（H28~）

11

i-Constructionの主な施策：ICT技術の全面的な活用（土工）①ドローン等による３次元測量②３次元測量データによる設計・施工計画
３次元測量データ（現況地形）と設計図面との差分から、施工量（切り土、盛り土量）を自動算出。

③ICT建設機械による施工（参考資料）④検査の省力化

３次元設計データ等により、ICT建設機械を自動制御し、建設現場のIoT（※）を実施。

ドローン等による３次元測量を活用した検査等により、出来形の書類が不要となり、検査項目が半減。

OK

ドローン等による写真測量等により、短時間で面的（高密度）な３次元測量を実施。

３次元設計データ等
を通信※IoT（Internet of Things）とは、様々なモノにセンサーなどが付され、ネットワークにつながる状態のこと。

i-Construction

設計・
施工計画

測量

発注者

施工

検査

③
これまでの情報化施工の部分的試行

従来方法

②

①

設計・
施工計画

測量

平面図

・重機の日当たり
施工量約1.5倍
・作業員 約1/3

２次元
データ作成

施工

④

検査

縦断図

横断図

測量の実施

３次元
データ作成

設計図から施工土量を算出

設計図に合わ
せ丁張り設置

丁張りに合わせて施工検測と施工を繰り返して整形

書類による検査12

i-Constructionの主な施策：規格の標準化（コンクリート工）（参考資料）○効率的な工法による省力化、工期短縮（施工）（例）鉄筋をプレハブ化、型枠をプレキャスト化することにより、型枠設置作業等をなくし施工

クレーンで設置

中詰めコン打設現場打ちの効率化©三井住友建設

鉄筋、型枠の高所作業なし

脱型不要

従来方法
鉄筋組立

型枠設置

生コン打設

脱型

（例）各部材の規格（サイズ）を標準化し、定型部材を組み合わせて施工

プレキャストの進化

ラーメン構造の高架橋の例

©大林組

13

i-Constructionの主な施策：施工時期の平準化（課題と取組方針）（参考資料）

課題

取組方針

予算が単年度制度のため、年度末に工期末が集中し繁忙期となる一方、年度明けは閑散期となり、技能者の遊休（約50～60万人※）が発生。

計画的な事業のマネジメントのもと、平準化を考慮した発注計画を作成※ おしなべて技能者が作業不能日数（土日・祝日、雨天等）以外を働く（約17日／各月）として、工事費当たりの人工（人・日）の標準的なものから推計（件数）

現在の工事件数（直轄工事）＜前提条件＞
降雨や休日等を考慮し、工事に必要な工期を適切に設定
建設資材や労働者を確保できるよう、受注者が着手時期を選定できる余裕期間を設定

平準化＜現在＞繁忙期と閑散期の幅は約2倍

上記を踏まえ計画的な事業執行の観点から、今まで単年度で実施していた工事の一部を、年度をまたいで２カ年で実施。
平準化による効果

年度末にかかる工事を変更する場合は必要に応じて繰越制度を活用＜労働者の処遇改善＞
・年間を通じて収入が安定
・繁忙期が平準化されるので、休暇が取得しやすくなる

地方自治体への普及・展開＜企業の経営環境改善＞
・ピークに合わせた機械保有が不要になり、維持コストが軽減

発注者協議会等において、地方自治体の取組を支援

14