名古屋市による施策の紹介
水環境改善に向けた取り組み
令和4年10月15日 第31回報告会
緑政土木局河川計画課
上下水道局下水道計画課
環境局地域環境対策課

1

緑政土木局
堀川浄化の取り組み①治水整備とヘドロ除去②浅層地下水の導入③瀬淵の設置④浮遊ごみの回収
2

↓◆堀川のヘドロ除去 令和４年3月末時点
護岸の整備

護岸の整備後、河床掘削に合わせたヘドロ除去

下流側からの整備＋五条橋地区で整備中（H30より 着手）
巾下橋

黒川地区

護岸の整備

五条橋地区

納屋橋地区

新洲崎橋
：現在の断面

日置橋
山王橋

河床掘削にあわせてヘドロを除去

尾頭橋

護岸工事にあわせて護岸際を掘削（五条橋地区）【左図の凡例】
合流点

鋼管杭

河床掘削、ヘドロ除去
地下およそ20ｍの深さまで打ち込みます！

護岸整備(完了)
護岸整備(整備中)

3◆堀川のヘドロ除去 護岸・親水広場整備の状況（日置橋上流）【日置橋親水広場】

日置橋左岸にも親水広場が完成（令和４年7月）

令和3年10月供用開始した
右岸側の親水広場より対岸を望む

将来イメージ
右岸側に引き続き、名古屋堀川ライオンズクラブより、桜（シダレザクラ・２本）の寄付をいただきました。

4

緑政土木局
堀川浄化の取り組み①治水整備とヘドロ除去②浅層地下水の導入③瀬淵の設置④浮遊ごみの回収
5◆浅層地下水の導入①H25.3②

現在故障中⇒修繕方法を検討中

１ 井戸の設置
瀬古橋上流0.01m3/s
H17.11

辻栄橋上流0.01m3/s
H26.3

Ｒ３年度10か所目となる揚水施設を ③
守山区内に設置完了！ （下図 ⑩ ）
修繕完了し稼働中
⑨③②
④
⑥⑤
⑧ ⑦

①
⑩H16.10④木津根橋上流0.01m3/s
H27.3

⑤

猿投橋上流0.01m3/s⑥

志賀橋上流0.01m3/s⑦H30.3⑧H20.3

清水わくわく水0.0005m3/s
H28.3守山区 旭橋上流
Ｒ４年４月
設置完了・稼働開始！

金城橋上流0.01m3/s⑨Ｒ２.3

中土戸橋上流0.01m3/s⑩

１０か所の揚水量合計

0.083ｍ3／s

黒川1号橋上流0.01m3/s

旭橋上流0.002m3/s

6◆浅層地下水の導入

２ 井戸のメンテナンス
井戸水の鉄分が、管やポンプに付着 ⇒ 放流量が減少
管やポンプの洗浄、鉄分の除去を行い、良好な状態へ！
（令和元年〜順次実施中）

志賀橋上流井戸 R３メンテナンス

鉄分除去

管内の付着状況
メンテナンス前（6年間使用）メンテナンス後7

緑政土木局
堀川浄化の取り組み①治水整備とヘドロ除去②浅層地下水の導入③瀬淵の設置④浮遊ごみの回収
8◆瀬・淵の設置

堀川上流部（猿投橋〜夫婦橋間）

人工的に流れの速いところと遅いところを作り、水の流れに変化をつける
植物の成長を促しながら川の自らを浄化する力の向上
多様な生物の生息環境の保全と創出
最近の設置場所 新堀橋下流（Ｒ２年度）

設置前（R2）

令和４年度…新たに1か所設置予定

新堀橋付近を予定

設置後（R3）

堀川上流部で見られる生物の一例
淵に集まるマガモ

設置した玉石に群がるオイカワ

小魚を採る
コサギ

◆設置による効果
・魚類の種類、個体数が増加（オイカワ等）・底生生物が増加（スジエビ等）
・植物の生育が促された

9

緑政土木局
堀川浄化の取り組み①治水整備とヘドロ除去②浅層地下水の導入③瀬淵の設置④浮遊ごみの回収
10浮遊ごみの回収
１ ごみキャッチャー（城北橋付近）平成18年度より設置場所

２

清港会による清掃11

浮遊ごみの回収回収量の推移単位：トン※参考値

12浮遊ごみの回収(ハッチテクノロジーなごや)

３ Hatch Technology NAGOYA

令和４年度 先進技術社会実証支援 課題提示型支援事業（経済局 スタートアップ支援室）⇒庁内応募し、採択！
社 会 課 題 【 グ リ ー ン 化 】◯課題名
堀川に浮かぶごみをなくしたい！川ごみのメカニズム解明と対策の実証（緑政土木局河川計画課）◯実証プロジェクト
海洋ドローンによる浮遊ゴミの回収◯解決したい課題「名古屋の母なる川 堀川」の再生に向けて、環境悪化の一因となっているごみをなくしたい！
実施区間◯実証事業者
北清水親水広場付近
株式会社 平泉洋行（東京都台東区）
実施期間◯実証内容：
海洋ドローン JELLY FISH BOT の自動運転
9月〜2月（予定）による浮遊ゴミの回収と、市民活動との連携の実証。

13

浮遊ごみの回収◯実証プロジェクト

海洋ドローンによる浮遊ゴミの回収

R4年9月26日 試運転の様子（北清水親水広場前）

14

緑政土木局■その他 堀川の再生・浄化へ向けて護岸の清掃・ヨシ（葦）の刈り取り
クリーン堀川春の一斉大そうじに合わせ、護岸法面や水際の植生帯を清掃（令和4年４月16日 土曜日）

SUP隊にもご協力頂きました

金城橋下流付近

上流部（北区）のヨシの刈り取り

今年 11月(中旬〜下旬)頃に実施予定
15

上下水道局の施策

16

堀川・新堀川
浄化の取り組み17■堀川浄化の取り組み

高度処理
名城水処理センター（ﾃﾞｨｽｸﾌｨﾙﾀ）

守山水処理センター
堀川右岸雨水滞水池
ごみキャッチャー堀

名城水処理 堀川左岸センター
雨水滞水池

川

白鳥橋
ポンプ所
千年水処理センター

中島ポンプ所

簡易処理高度化施設
名城水処理センター
千年水処理センター（工事中）

雨水滞水池
大曽根
大曽根雨水調整池
雨水調整池 堀川右岸雨水滞水池
堀川左岸雨水滞水池
ごみ除去装置の設置
雨水スクリーン目幅縮小
白鳥橋ポンプ所
中島ポンプ所
千年水処理センター
下水再生水の送水
守山水処理センター
ごみキャッチャー（緑政土木局と共同）
18

■新堀川浄化の取り組み
若宮大通調節池内
合流改善対策施設

堀留水処理センター

熱田水処理センター

新 堀 川

高蔵ポンプ所

福江雨水滞水池
高辻雨水滞水池

高度処理
熱田水処理センター（AO法）
簡易処理高度化施設
堀留水処理センター
伝馬町水処理センター
雨水滞水池
若宮大通調節池
福江雨水滞水池
高辻雨水滞水池
ごみ除去装置の設置

牛巻ポンプ所

伝馬町水処理センター

雨水スクリーン目幅縮小
高蔵ポンプ所
牛巻ポンプ所
伝馬町水処理センター

19

簡易処理高度化施設の改修について

20

■簡易処理高度化施設の改修について
・ 昨年、伝馬町水処理センター内の簡易処理高度化
施設からろ材の流出・ 再発防止を含め、施設の改修を実施
・令和4年4月より、全系列運転開始

施設改修後

21

■ろ材の回収について＜ろ材の回収作業の継続＞

9月13日回収作業の様子

22

ゴミキャッチャーの稼動について

23■ゴミキャッチャーの仕組みについて下水処理場へ

24

■試行運転の内容
従 来 ： １日に最大１回稼動
試行運転 ： １日に最大２回稼動■試行運転の結果
稼働回数は、約30％増加
ゴミの回収量は、約15％増加

ただし、ゴミキャッチャーの稼動回数を増加することで、河川の水を下水道施設へ取り込むことから、浸水対策上のリスクや下流の下水道施設への影響があるため、これらの影響を確認しながら、試行運転を継続
25

環境局の施策26

■令和４年度 新堀川における地下水利用
地下水を新堀川の底層に放流するため、井戸等の整備に向けた測量・設計を行っています。
井戸設置予定場所

井戸設置予定場所

放流管（案）

放流口：川底から50cm上部 （間口約7m、奥行約27m）

井戸ストレーナ深度(想定)

東川端通

前津公園

新堀川

舞鶴橋上流左岸の市有地

井戸設置予定場所

地上より、-22.5から-33.5m
新堀川底層のDO改善に向け、着実に進めてまいります。

「名古屋市都市計画基本図（平成27・28年）」を加工して作成

T.P.6.9m

T.P.2.6m
新堀川（検討、設計中）

井戸設置予定場所 断面図

東川端通

親水施設等を設置

27