国九整企画第１２２号
令和３年２月２４日

鹿児島県知事

塩田康一

殿
国土交通省

九州地方整備局長
村山一弥（公印省略）

直轄事業の事業計画（鹿児島県関連分）について（通知）

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における令和３年度政府予算案に関する地方負担を求める事業計画のうち、鹿児島県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

令和３年度事

業

鹿児島県における事業計画（Ｒ３．２）（水管理・国土保全局関係）

種別箇

所名

全体事業規模令和2年度当初予算（千円）

全体事業費
（億円）

工事関係費

令和2年度事業内容

地方負担額

令和3年度事業内容

令和3年度事業進捗見込み
（億円）

河川事業
（項）河川整備事業費（目）河川改修費

6,625,900

1,590,216（一般河川改修事業）

肝属川

川内川

直轄管理区間 L=51.1km

直轄管理区間 L=113.2km（他県分含む）

155824（目）河川工作物関連応急対策事業費

肝属川

直轄管理区間 L=51.1km
樋門樋管等改善

川内川

直轄管理区間 L=113.2km
樋門樋管等改善458,000

6,167,900

109,920 池ノ園地区：堤防強化対策 L=1,150m 等

茶園地区：堤防強化対策（浸透）（令和4年度完成予定） 等

前目地区：樹木伐採 A=20千m2、河道掘削 V=97千m3
中津川地区：法尻補強 L=4,680m、堤防強化対策 L=540m、耐水化 1式
大小路地区：旧堤撤去 L=280m、橋梁改築 1式、堤防強化対策
L=1,300m
天辰第二地区：築堤（令和7年度以降完成予定）
天辰第二地区：築堤 L=250m、樋管改築 N=1基、用地 A=1.04ha
菱刈地区：河道掘削（令和3年度完成予定）
1,480,296 堂崎地区：樹木伐採 A=32千m2、河道掘削 V=68千m3、法尻補強
広田地区：河道掘削（令和6年度完成予定）
L=3,200m
船間島・久見崎地区：築堤（令和7年度以降完成予定）
東郷地区：堤防強化対策 L=360m、排水機場耐水化 1式
植村地区：堤防強化対策（浸透）（令和7年度以降完成予定） 等
稲葉崎地区：樹木伐採 A=22千m2、河道掘削 V=48千m3
樋脇地区：排水機場耐水化 1式
北方地区：堤防強化 L=580m
川西地区：法尻補強 L=2,400m、堤防強化 L=935m 等

252,000

60,4800.6

22,0005,280 上小原第3樋管設備機能改善

4.4

230,000

55,200向田排水機場設備機能改善
湯之尾堰設備機能改善

2.3～6.0

7.7～16

川東第３樋管設備機能改善 等

0.01～0.6

湯之尾堰設備機能改善（令和3年度完成予定）
田尾原樋管設備機能改善（令和3年度完成予定） 等－～4.4

吾平地区：高水敷整正、管理用通路工 等（令和7年度以降完成予定）-～0.5

宮之城屋地・虎居地区：モニタリング調査
さつま町（ホタル)地区：モニタリング調査
曽木の滝周辺地区：管理用通路、測量設計
薩摩川内市街部地区： 高水敷整正
さつま町（湯田）地区：モニタリング調査等（令和7年度以降完成予定）-～1.7

曽木の滝周辺地区：階段護岸、モニタリング（令和7年度以降完成予定）-～0.2

持木川下流砂防施設群（令和7年度以降完成予定）
持木川流域砂防施設改築（令和7年度以降完成予定）
春松川流域砂防施設改築（令和7年度以降完成予定）
桜島砂防施設改築（令和7年度以降完成予定）
有村川流域砂防施設改築（令和7年度以降完成予定） 等

1.7～14（項）都市水環境整備事業費（目）総合水系環境整備事業費

肝属川水系

直轄管理区間 L=51.1km（水辺整備）

川内川水系

直轄管理区間 L=113.2km（水辺整備）

218,200

109,100

肝属川水系
846,500

23,250 吾平地区：高水敷整正 A＝4,000m2等

川内川水系
30

171,700

85,850 曽木の滝周辺地区：管理用通路L=200m

宮之城屋地・虎居地区：モニタリング調査 １式
さつま町（ホタル)地区：モニタリング調査 １式
薩摩川内市街部地区： 高水敷整正A= 17,000m2、管理用通路1,200m等
さつま町（湯田）地区：高水敷整正Ａ=2,000m2、管理用通路L=180m 等

ダム事業（項）都市水環境整備事業費（目）総合水系環境整備事業費
川内川鶴田ダム（水辺整備）

直轄管理区間 L=113.2km（水辺整備）

川内川水系
30

20,00010,00020,00010,000 曽木の滝周辺地区：階段護岸工L=10m 等

砂防事業（項）砂防事業費（目）砂防事業費

桜島合計

直轄区域面積 A=10km２

1,268

1,263,000

303,120

1,263,000

長谷川渓流保全工
持木川下流砂防施設群
持木川流域砂防施設改築
303,120 春松川流域砂防施設改築
第一古里川流域砂防施設改築
桜島砂防施設改築
砂防設備設計、用地取得1.8ha 等

8,379,100

2,072,916（注） 「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

備考令和3年度 鹿児島県における事業計画（R3年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

箇所名

（単位：百万円）
事業規模

全体事業費
(億円）

R2年度当初事業費

Ｒ2年度事業内容

負担金

・調査設計
1,570 ・用地補償・改良工、舗装工、道路付属物工

Ｒ3年度予定事業内容

Ｒ3年度事業進捗見込み

備・調査設計・用地補償・改良工、舗装工、道路付属物工

開通必要額
15～17億円程度（仮称）志布志IC～鹿屋串良JCT
L=19.2km(2/4)
令和3年夏頃開通予定

東九州自動車道

志布志～末吉財部

L=48.0km

1,688

10,830国道220号

日南・志布志道路

L=6.9km319

850・調査設計
204 ・用地買収、用地補償・改良工、橋梁下部工

・調査設計
・用地買収、<用地補償>
・<改良工>、<橋梁下部工>2～18億円程度

国道220号

油津・夏井道路

L=20.5km771

154

37 ・調査設計

・<調査設計>-～4億円程度

国道3号

芦北出水道路L=29.6km

1,923

3,000

・調査設計
606 ・用地買収、用地補償・改良工、橋梁上下部工・<調査設計>・用地買収、<用地補償>
・<改良工>、橋梁上部工、<橋梁下部工>4～31億円程度

国道3号

阿久根川内道路

L=22.4km

1,050

1,480・調査設計
299 ・用地買収、用地補償・改良工、橋梁下部工

・<調査設計>・用地買収、<用地補償>・改良工、<橋梁下部工>3～23億円程度

国道3号

鹿児島東西道路

L=3.4km938

11,700

2,808

国道10号

白浜拡幅

L=7.3km

150

400

96

国道10号

鹿児島北バイパス

L=5.3km555

600

国道220号

古江バイパス

L=7.5km

170

205

計

29,219・調査設計
・<調査設計>・用地補償
・<用地買収>、<用地補償>・改良工、橋梁下部工、トンネル立坑設置工、シー・改良工、<橋梁下部工>、シールドトンネル工
ルドトンネル工119～128億円程度

・<調査設計>・<用地補償>・改良工

2～10億円程度

・調査設計
144 ・用地買収
・改良工、橋梁下部工

・<調査設計>・<用地買収>、<用地補償>
・橋梁下部工1～5億円程度・調査設計
49 ・用地買収
・改良工

・調査設計
・<用地買収>・改良工

1～4億円程度

・調査設計
・改良工

5,813

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）Ｒ3年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである(注）備考欄の残事業費は、令和2年度補正投入時点である(注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある(注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している(注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

考

残事業費：約２，４５０億円

令和3年度 鹿児島県における事業計画（R3年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（防災対策等）
路線名

国道220号（単位：百万円）
事業規模-(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

全体事業費
(億円）

-

R2年度当初
事業費

50

負担金

12 牛根境防災

Ｒ2年度事業内容Ｒ3年度予定事業内容

牛根境防災

Ｒ3年度事業進捗見込み-～2億円程度

備考令和３年度 鹿児島県における事業計画（R3年2月） （道路関係〔直轄〕）（単位：百万円）
Ｒ２年度当初事業費負担金

事業規模

全体事業費（億円）

国道3号
交通安全事業 国道10号（Ⅰ種）
国道220号
等

ーー

1,506

国道3号
交通安全事業 国道10号（Ⅱ種）
国道220号
等

ーー

804

箇所名等

502

Ｒ２年度事業

切通歩道整備牧之原交差点改良
益丸自歩道整備等

Ｒ３年度予定事業

Ｒ３年度事業進捗見込み

備考

切通歩道整備牧之原交差点改良
益丸自歩道整備
等

402 道路標識、防護柵、区画線 等

道路標識、防護柵、区画線 等

11～27億円程度

共同溝事業

電線共同溝事業ー

国道3号
国道225号合計(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

ーーーーーー713

3,023ー

上川内地区電線共同溝
307 新栄地区電線共同溝
等

1,211ー

上川内地区電線共同溝
新栄地区電線共同溝等

ー令和３年度 鹿児島県における事業計画通知（R３年２月）【港湾整備事業】
港名

プロジェクト名

全体事業費
（億円）

令和2年度当初
（百万円）
負担基本額

令和2年度

令和3年度予定

令和3年度

事業内容

事業内容 (注)

事業進捗見込
（注）

負担額

備考

鹿児島港

鹿児島港臨港道路整備事業(鴨池中央港区線)

280

1,500

560 臨港道路

臨港道路

令和一桁後半完成予定
4 ～ 12億円程度 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

鹿児島港

鹿児島港国際クルーズ拠点整
備事業

89

2,288

853 岸壁(-10m)、航路・泊地(-10m)

岸壁(-10m)、航路・泊地(-10m)

17 ～ 19億円程度 令和3年度完成予定

鹿児島港

鹿児島港予防保全事業

20岸壁(-7.5m)(改良)

令和一桁後半完成予定- ～ 1億円程度 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

志布志港

志布志港若浜地区防波堤(沖)(改良)整備事業

153

70

26 防波堤(沖)(改良)

防波堤(沖)(改良)

令和一桁後半完成予定- ～ 4億円程度 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

志布志港

志布志港新若浜地区国際物流ターミナル整備事業

703

1,380

515 岸壁(-14m)

防波堤(沖)

令和一桁後半完成予定- ～ 2億円程度 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

志布志港

志布志港ふ頭再編改良事業

149

220

82 岸壁(-14m)

岸壁(-14m)

令和一桁後半完成予定- ～ 3億円程度 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

名瀬港

名瀬港立神地区防波堤改良事
業

27879

88 防波堤(沖)(改良)

防波堤(沖)(改良)

令和一桁前半完成予定- ～ 9億円程度 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

名瀬港

名瀬港予防保全事業

62

1,700

340

岸壁(-7.5m)(改良)、岸壁(-7.5m)(改良)(2)岸壁(-7.5m)(改良)(2)

令和一桁後半完成予定- ～ 1億円程度 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

指宿港海岸

指宿港海岸直轄海岸保全施設
整備事業

120984236

護岸（改良）、離岸堤（改良）、突 護岸（改良）、離岸堤（改良）、突堤、護岸〈養浜〉
堤、護岸〈養浜〉

臨港道路、岸壁(-7.5m)(改良)

令和一桁後半完成予定
2 ～ 7億円程度 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定(注)令和3年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
※今後、事業箇所を追加する場合があります。

令和３年度 鹿児島県における事業計画（R3.2）（空港関係）

箇所名等

鹿児島空港

計

空港整備事業

事業規模－

全体事業費（億円）－

令和２年度当初（百万円）

令和３年度
令和２年度事業内容

負担基本額

負担額

983236983236（注）R3年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

備考

令和３年度予定事業内容（注）

事業進捗見込み
着陸帯改良
誘導路改良

浸水対策等

- ～

10.3 億円程度

九州地方整備局