Part 1

世界が見つめ未来へのレガシーとなる五輪会場に工期短縮と景観配慮に貢献した鋼管杭の締切堤「海の森水上競技場」施設整備工事

2013 年 9 月、アルゼンチンの首都ブエノスア
イレスで招致が決定した感動の瞬間から 4 年以上が経過し、開催まで早くも 2 年を残すのみとなった「東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会」。メイン会場となる新国立競技場をはじめ、関連施設の整備が東京をはじめ首都圏各地で続いている。そうした施設整備事業のひとつに鋼管杭や鋼管矢板、鋼矢板を活用した「海の森水上競技場」がある。同競技場は構造物の基礎としてだけではなく波浪や潮位による影響が大きい海水面を、ボート・カヌー競技ができるほど静穏にするための締切堤への活用というユニークな適用事例となっているのが特徴だ。
地震や波浪など構造物への外力対策だけでなく確実な遮水壁としても注目されている特殊工法をレポートする。

西側水門部と締切堤の施工状況（2018 年 3月5日）※ 14

2 年後に迫った東京五輪
その施設整備にも鋼管杭が1964 年以来、56 年ぶりに開催されるばれる水路部分を有 効 活 用 し、競 技場の国際規格を十分 に 満 た す、延 長ことになった「東京 2020 オリンピッ

3000m ×幅 200m のク・パラリンピック競技大会」。日本

同水路が選定されでは、夏季五輪としては 2 回目となるた。ボートやカヌー大会であり、1998 年の長野冬季大会かの 競 技 場 は、一 般ら数えても 22 年ぶり 4 回目のスポーツ

的には川や湖などの世界的な祭典が日本で実施される。

淡水面が利用され東京オリンピック・パラリンピックるが、同競技場では■「海の森水上競技場」施設配置計画（平成 29 年 12月現在）※2に伴う経済効果は、大会運営費や競技国際的にも非常に観戦客による消費支出などの直接効果

まれな海水面が利用されていで 1.3 兆円と試算されており、首都圏ることが特徴となっている。のインフラ整備やインバウンド需要な

ボート 2000m 8 レーン、カどもあわせると、その規模は 30 兆円

ヌー1000・500・200m の 3 種にもなるとされている。それにも増し

目 9 レーンの競技コースを設て、世界のトップアスリートが集い、置する水路の南北両岸に接スポーツを通じてベストを競い合う感

す る 広 大 な 敷 地 で は、恒 久

動と、大会後の市民スポーツの発展や施設となるグランドスタン

国際的な調和を通じた多様性ある社会

ド棟と仮設席により観客をの構築などにこそ夢と期待を寄せた収容できるほか、競技の着順い。東京オリンピック・パラリンピッを確認するフィニッシュタ

クを契機に、国際的な文化交流がさらワーや艇庫棟などの施設がに進展し、成熟社会に向かう日本の将計画されている。大会後も国来ビジョンを示す、意義の大きなイベ際的な競技施設として利用ントだからである。

が継続されるほか、「アジアの水上競計画地は最大で約 2m の干満差があ技の拠点」としても期待されている。

り、風による波や水路部東側の航路部

2020年7月24日の開幕まで2年と迫っ■「海の森水上競技場」位置図※3

た現在、首都圏各地で東京オリンピッ

国際的な競技場施設の適性に加え、ク・パラリンピックに向けた準備が急計画地に隣接する「海の森公園」は埋立行われるボートとカヌー（スプリント）ピッチで進められている。特に、新国後の植樹活動により豊かな緑におおわの両競技は、直線コースで着順を競う

立競技場に代表される競技会場等の施れており、昼夜でドラマチックに表情をが、競技場規定では静穏な水面が必要

設整備は、来年度にはテストイベント変える湾岸部の都市景観も楽しめることされているため、ボート・カヌーの航を控えていることから各施設とも進捗とから、多目的な水面利用から都民のレ跡波に対しては、競技コース内に消波状況はピークを迎えている。
「海の森

クリエーションや憩いの場としての運装置を設置したり、風に対しては外周水上競技場」もそのひとつで、ここで用も想定されている。

部に適宜、防風林を植えたりすること

は、鋼管杭や鋼管矢板の特性をきわめて有効に活用しており、現在、整備が進められている。

からの波の影響も大きい。同競技場でで対策されている。干満差による潮位水位変動を抑える締切堤に鋼管杭・鋼管矢板が採用
ボート・カヌー競技場としての国際の変化と競技場外からの波の侵入に対しては、水路部の東西両端を築堤により締め切り、水面を静穏に保つことで解決をはかることになった。

同種競技では国際的にも珍しい海水面を利用した競技場的な規格も満たし、都内及び近郊にオ干満差や波の影響で水面の状態変リンピック・パラリンピックを開催で化が著しい海面の水路部を、締切堤に「海の森水上競技場」は、ボート競技きる類似施設が無かったことから計画

よってプール状に保とうというのが同およびカヌー（スプリント）競技で使された「海の森水上競技場」だが、ク競技場の基本計画である。その締切堤用することを目的に計画された。建設リアすべき課題もあった。そのひとつや水門部の基礎に、遮水性能や耐震性

地は、東 京 都が 1970 年 代から埋め立が、国際的にもまれな海上利用施設ではもとより施工性や経済性などの特性てを行ってきた中央防波堤内側と同外あるため、競技コースへ干満差によるが評価されて、鋼管杭や鋼管矢板が採側との間に位置する「東西水路」と呼潮位の影響があったことである。

用されている。

5東水門― φ 1000、t=10〜14mm、L62.5m

計 30 本西水門― φ 1000、t=12〜14mm、

中央防波堤内側と同外側の間にある東西水路を締め切ることで静穏な水域

L37.5mをつくりだし、東京オリンピック・パ

計 30 本《合計482 本》

ラリンピックのボート・カヌー競技場

締切堤の構造検討では、採用された整備工事の要となる水門付きの締切堤

鋼管矢板形式とともに鋼矢板二重締切は、東西それぞれ約 200m の延長となによる設計も比較されたという。しかり、堤上には通路を備える。使用されし、鋼矢板二重締切による築堤では中る鋼管矢板および鋼管杭の数量は、次詰め土の使用など一種の重力式構造物の通りである。となるため、沈下対策として周辺の地【東側締切堤】盤改良が必要と判断された。
建設現場の地質条件は、沖積粘性土

鋼管矢板―φ1000〜1500、t11〜17mm、L44.0m〜72.0m 計 133 本やシルト層が分厚く堆積した軟弱地盤

鋼管杭―φ 1000〜1300、で、東西の締切部ともほぼ N 値が 0 の有t10〜15mm、L44.5m〜72.0m 計 94 本

楽町層が堆積し、東側締切部では 40m【西側締切堤】近くの厚さになっている。そのため、鋼

鋼管矢板―φ 1000、t11〜13mm、矢板二重締切では鋼管矢板による一重L26.5m〜30.5m

締切の築堤と比較して、工程、工費とも

計 146 本鋼管杭―φ 900〜1000、t9〜11mm、に不利であり、上部構造となる通路のL30.5m〜35.0m

支持基礎として斜杭形式の鋼管杭を併計 49 本■「海の森水上競技場」全体平面図※4

平面配置図

：1本杭
海 側

：現場継杭

海 側

鋼管矢板

1,500 3,8503,850
2,500
11,700鋼管と特殊鋼管矢板の組み合わせで強靱さと遮水性を確保【水門部・鋼管杭基礎】

工期短縮、経済性が評価され鋼管矢板による遮水壁を築造

鋼管杭/前列鋼管杭/後列8,000

2@3,150
2,800
3,3403,940
3,3403,940
3,3403,940
3,3403,940
3,3403,940
1,570=6,300 3,3403,940
3,3403,940
3,3403,940
3,3403,9403,340
4,7502,800
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
3,340
1,570
3,340
2@2,790 3,010
2@3,920
2@3,540
2@3,9251,925 =7,840 1,925 3,140 1,770 7,080 1,770 7,080 1,770 7,080 1,770 7,080 1,770 7,080 1,770 7,080 1,770 7,080 1,770 7,080 1,770 =7,0801,770 =7,850=5,5802,765
1,770
1,770
1,770
1,770
1,770
1,770
1,770
1,770
3,150
3,150
1,575
1,250
1,250
20,93011,6909,440
10,62010,62010,62010,62010,62010,62010,62010,62010,62010,350BL1BL2BL3BL4BL5BL6BL7BL8BL922,8001,300

3@3,900=11,700

1,675 3@3,350
1,600=10,050 1,675

22,80014,60013,400BL11BL12BL13

水 門

BL14BL15

10,62010,62010,35022,80014,60013,400BL10

縦 断 図

競技場側

競技場側

（鋼管矢板）
20,2303,950

11@1,480=16,280+3.513

11,6909,440

7@1,480 1,330 8@1,180=10,360=9,440+3.715

10,62010,62010,62010,62010,62010,62010,620

9@1,180=10,620 9@1,180=10,620 9@1,180=10,620 9@1,180=10,620 9@1,180=10,620 9@1,180=10,620 9@1,180=10,620 9@1,180=10,620 9@1,180=10,620 8@1,180=9,440910+3.980+4.227+4.505+4.783+5.061+5.339+5.617+5.895+6.173+6.451+6.729

1,160 8@1,680=13,440
上部コンクリート+7.000+7.597

6@1,680=10,080
3,320+7.899+8.000+3.450
重防食被覆

重防食被覆
-1.50-1.50

鋼管矢板（上杭）SKY400 φ1,000×13t c.t.c1.18m

泥土-6.4-7.2

H.W.L +2.10
L.W.L -+0.00
泥土-6.4-7.2

鋼管矢板（上杭）SKY400 φ1,300×15t c.t.c1.48m

30m

-40.1
-42.2
-44.4

NsNc-47.2

Ns-41.10（設計上必要な下端レベル）
1234 56 78 12 34 567 89 12 34 56 78 9 12 34 56 78 9 1234 56 78 9 1234 56 78 9 123 456 78 9 123 456 7 89 123456 7 89 12 34 567 89 12 34 567 89BL3BL4BL5BL6BL7BL8BL9その３(斜杭式)BL10その２(斜杭式)
Nc-55.4-56.2Ns

Nc-67.2-69.7-68.55（設計上必要な下端レベル）

Ns

Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1 2 3 4 5 6 7 8BL1BL2
その１(直杭式)■東側締切堤 鋼管矢板・鋼管杭「平面配置図・縦断図」※56鋼管矢板
SKY400 φ1,500×17t c.t.c1.68m
Ycu

鋼管矢板（下杭）SKY400 φ1,000×11t c.t.c1.18m

Ycu

BL11BL12BL13

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7水門

BL14BL15その４(直杭式)-40.1（根入れ基準面）-41.60-42.2 Ns
（設計上必要な下端レベル）-44.4 Nc
鋼管矢板TYPE
上部工TYPE-47.2 Ns

用した構造が採用された。
杭基礎としては、現場の地盤特性から主に周面摩擦力で支持力を確保するあり、遮水壁となる鋼管矢板の背後に設計となっている。軟弱地盤層が分厚

直杭・斜杭形式併用で前後 2 列に鋼管く、外洋からの波力もクリティカルな杭を打設。鋼管矢板の遮水壁に斜杭 1要因となっている東側締切部では、上列だけで支持力を確保できた西側締切部構造となる通路の幅員が広いことも部よりも大規模な工事となっている。
特に、東側締切部北詰では既設護岸のかさ上げ改修も行われたため、荷重増加による沈下対策とともにネガティブフリクションも懸念される地質条件でもあり、鋼管杭は最長 72m になるなど大深度の支持層まで打設する長尺施工となっている。

鋼管矢板と遮水鋼矢板で確実な遮水性能を確保
東西締切堤とも遮水壁としての構造は、通常の P-T 形継手のほかに遮水鋼矢板を取り付■東側締切堤標準断面図※6けるため 2 箇所のパイプ継手を■西側締切堤標準断面図※7もつ鋼管矢板を打設した後、遮水鋼矢板（SYW295 Ⅳ型）をバ

平面配置図
BL3BL4BL5BL6BL7BL8BL9BL10

15,77010,62010,62010,62010,62010,62010,62010,62010,62010,350BL1110,350

BL1210,620

BL14BL13
10,62010,6201,500 2@3,540 1,770 2@3,540 1,770 2@3,5401,770

3@3,5401,7702@3,540 1,7702@3,540 1,7702@3,540 1,7702@3,540 1,7702@3,540 1,7702@3,540 1,7702@3,540 1,7702@3,540 1,7702@3,540 1,500=10,620 1,770 =7,080 1,770 =7,0801,770 =7,0801,770 =7,0801,770 =7,0801,770 =7,0801,770 =7,0801,770 =7,0801,770 =7,080=7,0801,770 =7,080

1,770 =7,080

BL15
10,620

2@3,5401,770

1,770 =7,080

12,170

2@3,5401,770

1,770 =7,080

タルを充填して遮水性能を確

BL162@3,540 3,320

鋼管杭鋼管杭鋼管矢板

鋼管矢板

2,790

10,62010,62010,62010,62010,62010,62010,62010,62010,350

11@1,180=12,980

9@1,180=10,620

9@1,180=10,620

9@1,180=10,620

9@1,180=10,620

9@1,180=10,620

9@1,180=10,620

9@1,180=10,620

9@1,180=10,620

8@1,180 910=9,440+3.100+3.100+3.100+3.100+3.100+3.100+3.433+4.283+5.982+5.13222,80010,350910 8@1,180=9,440+6.810+6.81010,62010,62010,62010,620

9@1,180
9@1,180=10,620=10,620
上部コンクリート

9@1,180=10,620

9@1,180=10,620+4.500+4.500+5.982+5.132については、設計段階から入念：1本杭

海 側（鋼管矢板）

15,770

この、遮水鋼矢板用の継手 2箇所を追加した特殊鋼管矢板

縦 断 図海 側

実なものとしている。

1,770 =7,080

5,200

5,200

1,900 1,400 1,900

3,380

イブロで打設し、継手内にモル

競技場側

BL2

1,900 1,400 1,900

競技場側
BL1な検証が行われ、基本設計から12,170
9@1,180 1,550=10,620

鋼管の板厚が変更されている。

+4.500+4.500（南側）2.840（北側）
重防食被覆
-1.50
鋼管矢板（上杭）SKY400 φ1,000×13t c.t.c1.18m+0.00-5.1-7.4-11.1

H.W.L +2.10
L.W.L -+0.00

重防食被覆
-1.50
鋼管矢板（上杭）SKY400 φ1,000×13t c.t.c1.18m

泥土Ycu-13.7 Ysu
-17.8Btg
鋼管矢板（下杭）SKY400 φ1,000×11t c.t.c1.18m-24.10（設計上必要な下端レベル）

鋼管矢板（下杭）SKY400 φ1,000×11t c.t.c1.18m

Tcu
1 2 3 4 5 6 7 8 910111 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9BL1BL2BL3BL5BL6BL7BL8BL9BL10BL4北側護岸側
標準部
標準部
その１(斜杭式)
その２(斜杭式)※8■西側締切堤 鋼管矢板・鋼管杭「平面配置図・縦断図」

鋼管矢板TYPE
上部工TYPE1 2 34 567 89 1 2 34 567 891 2 34 567 89 1 2 34 56 789 1 2 34 56 78 9 1234 56 789
BL11BL12BL13BL14BL15BL16南側護岸側
標準部
その２(斜杭式)

鋼管矢板TYPE
上部工TYPE

その経緯は、特殊鋼管矢板は鋼管断面に非対称に 2 箇所の継手を溶接して取付けるため、溶接時の熱により鋼管断面の真円度や鋼管の曲がりなどが懸念さ れ た こ と に よ る。検証 の 結■土質柱状図・縦断図※97果、基本設計の鋼管の板厚は 10mm では規格値を超える変形が発生する可能性があるとされ、これをクリアするた精度確保、工程管理、安全確保に細心の注意マによる打設で打ち止めを行った。東側の鋼管杭は、直杭、斜杭ともにリーダー式杭打船による打設が行われた。

め板厚は 13mm に変更された。この板2016 年 12 月に西側水門から打設が62m 以 下 の 鋼 管 は、現 場 溶 接 な し で厚変更により、西側締切部の基本設計開始された締切堤の鋼管矢板遮水壁と打設できるよう工場製作されたもの

で は φ 900 × t10mm で あ っ た 鋼 管 が鋼管杭基礎は、現在も未施工となってを海上運搬し、打設のスピード化をはφ 1000 × t13mm に変更された。

いる東側締切部中央の約 60m 区間を残して 2017 年 2 月中に完了している。
未施工区間が残されているのは、中防内 5 号線橋りょうの架設などの水路内で進捗している工事の作業船や資材船の出入りがあるための措置である。
東西締切部とも、鋼管杭・鋼管矢板の打設はすべて海上施工で行われた。
東 側 締 切 部 の 鋼 管 矢 板 は、450t 吊 ク
レーン付き台船を用いてはじめにバ
イブロハンマで打設した後、油圧ハン※10■バイブロハンマによる遮水鋼矢板の打設状況■東側締切堤、油圧ハンマによる鋼管矢板の打設状況※13■鋼管矢板と遮水鋼矢板による締切構造※11■鋼管矢板継手のモルタル封入状況※12■鋼管矢板による締切と直杭・斜杭を併用した東側
締切堤の現況

■東側締切堤、リーダー式杭打船による斜杭の打設状況※14■干潮時、鋼管矢板（締切堤上部の通路の勾配に合わせて打ち止められている）がもっとも見えるときのイメージパース※15

8152 500

基礎杭配置図S=1:300
2 200

25 2005@4600=23 000

1 100100

2 200
1 100

1 000

2 200

ハット型
鋼矢板10H型
1 400

t=1410 000

AP-7.40

上杭0000

10AP-5.00

10 20 30 40 50005

杭本体詳細図値

SKK490Ｎ(底版厚)

30mS-1 6.30 31m.
AP p=67de
深 土質
記
度 号

工場継手

0000

現場溶接

00

仮締切
鋼矢板

0000151545788778242220502877

アからも注視される施設のため周辺と2 840

4055の調和や観客など人の目から圧迫感や

1 50
0

威圧感がないように、さまざまなデザイン的配慮が施されているのも特徴で63ある。

8156065■現地にサンプルを持ち込み行われた重防食塗装のカラー検討※17

五輪期間中は特に、国際的なメディ
1 400

42945

海 側

SKK400562 500
52 5000035

型

00t=1230

競技場側

00

下杭

2522 800
4@5000=20 000

2088

基礎杭数量表17525479136
167
18894

杭種及び杭径AP-69.90

鋼管杭φ1000
φ1 000

杭 長本 数材 質

上 杭

t=14mm

10.0m

30本

SKK490下 杭

t=12mm

52.5m

30本

SKK400

使用される鋼管杭の重防食も、一般的な黒い塗装色では鋼管杭が多く露出する干潮時の外観が重々しいとして、■東側水門基礎杭構造図※16

周囲の景観に配慮した塗装色に変更となっている。このカラー選定も色彩のかった。それ以上の長さの杭は海上の調整が多く必要な現場だったという専門家をまじえた景観検討委員会で熟現場にて溶接を行った。

が、水路内の他工事で使用している作議が重ねられ、現地にカラーバリーショ締切部の鋼管矢板の打設では、その業船との運行管理と調整が緊密に行わン数種類を持ち込んで、実際の景観と精度確保に細心の注意が払われた。遮れた。強風時の安全確保や、特に西側照らし合わせることで決定されている。

水鋼矢板用の継手 2 箇所を設けた特殊で厳しく制限されている羽田空域へのオリンピック・パラリンピックは、鋼管矢板は、継手取付け位置が鋼管に注意喚起、航路が輻輳していることか全世界が注目し、スポーツのみならず対して非対称であり、取付け長さも約ら特に東側で強くなる波の影響や潮のさまざまな文化と連携しながら日本だ15m から最長で 40m 近くもあったた

干満に対して作業用足場の段取り替え

けでなく、参加した国々と人々にとっめ、打ち込み抵抗を不均一に受けやすを行わなければいけないなど、施工精て深く記憶に刻まれ、語り継がれる歴く所定位置からズレてしまう傾向に度を確保しながら円滑で安全な作業を史 的イベントである。競 技 者 や観 客あった。そのため鋼管矢板打ち止め時維持するために苦労は絶えなかったと

だけでなく、その時代を共にすごしたには、短い鋼矢板を併用しながら遮水いう。

人々のレガシーとなる舞台のひとつに、鋼矢板用の継手位置を確認するなど、鋼管杭や鋼管矢板、鋼矢板を用いた鋼入念な精度管理が行われた。

製土木構造物が適用されたのが「海の締切堤上部に建設される通路の勾配に合わせ、杭の打ち止め高さに段差が全世界注目の施設として景観にも配慮された鋼管杭森水上競技場」である。これは、海上での急速施工に対応し、すぐれた経済性付けている設計も、精度管理に慎重さ「海の森水上競技場」
締切堤の整備は、を発揮すると共に、波浪や将来の地震が求められた要因だった。道路勾配に五輪競技を対象としたスポーツ施設のなどの自然災害にも備えるという厳しあわせて打ち止めるため、該当する鋼ため、環境面や景観などさまざまな観い設計要件を満たしたからである。さ

管杭と鋼管矢板は、コスト縮減の観点点に配慮されながら、地震や波浪に対らに、オリンピック・パラリンピックから 1 本ごとに長さが異なるのが、こする耐力確保というハード面をクリア終了後はスポーツやレクリエーションの現場の特徴だった。そのため、打設しているのが特徴である。などさまざまな分野に寄与していく社

順を間違えると引き抜いて打ち直しと水門は競技中は一定の水位を保つたなることから、積込・運搬順序の工夫め締め切ったままである。そのため、を行ないながら打設を完了した。

水質の悪化が懸念されることから東最盛期には作業台船 3 隻を投入して側に揚水設備を設け、西側の排水設備工期の短縮がはかられ、台風シーズンで海水を循環させ、国際ボート連盟マを避けて打設するスケジュールとなっニュアルにある「水質を保つ」というた。海上施工ならではの細かな配慮と要件をクリアする。

会資本のひとつに、景観など環境面でも貢献した適用事例となっている。
協力・資料提供：
東京都港湾局※1〜2
OP 組織委員会 HPより※3
海の森水上競技場整備工事・大成 JV※4〜14、16（平成 29 年12月現在）
景観検討委員会資料（平成 28 年 6月）※15、179Part 2

狭隘地での用地問題や近接施工にも対応
施工性や経済性のみならず環境面にも対応した施工を実現
住宅や生活道路が隣接する狭隘な施工地でも低振動・低騒音で施工が可能な鋼矢板による護岸対策

兵庫県／円山川下流部の無堤地区解消で大規模採用
治水対策に鋼矢板を用いた河川堤防工事
河川の増水から、その後背地を守る河川堤防で、鋼矢板は新設、補強を高靱性・高剛性のほか、周辺地盤を変位させることなく施工できること問わず幅広く採用されている。その強靱な特性から耐震対策を期待しから沈下対策や近接施工にも有利な鋼矢板を用いた護岸だが、たびたびた護岸用途だけでなく、河川水による侵食対策や堤防法尻からの崩壊

大規模な洪水被害を発生することで知られる円山川流域で、現在、20 年を招く漏水対策など、遮水性を生かして河川堤防へと活用されている。

にわたる総合的治水対策として大規模な河川堤防整備が行われている。

緩勾配等その地形特性から流下しにくく洪水被害も甚大には再び山が河川沿いに迫り、狭い地形資源に恵まれていることから、京阪神となっている。そのため、豊岡盆地はを中心に多くの観光客を集めている。

上流の本支川から洪水となりやすい

円山川は、兵庫県中部の朝来市生野

流域の地形・地勢として際立って上に流下もしにくく、人口と社会資本

町円山（標高 640m）に源を発し、大屋いるのは、その河床勾配が下流部ではが集まる市街地を擁することから、た川、八木川、稲葉川などの支川をあわ1/9000 程度と非常に緩やかで、河口びたび洪水による甚大な被害を受けせて北流し、県北部但馬地方の中心地から約 16km 上流の出石川合流点付近てきた。

である豊岡盆地で出石川や奈佐川などまで海水の影響を受ける感潮区間とをあわせて日本海に注ぐ。幹川流路延なっていることである。また、源流部

長は 68km で流域面積は県内第 2 位との標高は 640m であるが、流域全体のなる 1300km2。流域は但馬地方の社会・両側は 1000m 前後の山地であり、平地経済的な基盤をなしており、その下流の大部分は下流の豊岡盆地が占める。

円山川の洪水の主要因は台風による域は古くから但馬地方最大の穀倉地帯

さらに、豊岡盆地より下流の河口部でものが多く、昭和 34 年 9 月の伊勢湾台■河川整備（治水）の内容

10で、城崎温泉や城下町出石などの観光

平成 16 年・台風 23 号の被害から集中的な洪水対策がとられる■円山川水系流域図

風や平成 2 年 9 月の台風 19 号、平成 16部損壊 3962 戸）、浸水面積は 4083ha にてきたものの奈佐川合流点下流では、年 10 月の台風 23 号では大きな被害がものぼる甚大な被害となった。

河道沿いに隣接する計画水位高以下の

この平成16 年・台風 23 号による壊滅

土地で堤防整備がほとんど行われてい的な被害を受けて、同年12月に採択さない無堤地区として残されてきた。

発生している（別表）。
特 に 平 成 16 年 10 月 の 台 風 23 号 では、円山川本川の立野地点で観測史上れた河川激甚災害対策特別緊急事業を

円山川下流部は、山陰海岸国立公園最高水位の T.P. ＋ 8.29m を記録した。

はじめ緊急治水対策に基づき、同規模のに位置し、鳥類、魚類、昆虫類など非この豪雨により、円山川と出石川では洪水が発生しても家屋等の浸水被害の常に豊かな生物相が確認される湿地帯

多くの箇所で越水が発生し、円山川右軽減を図れるように対策を行ってきた。

が存在する。そのため、国際的に重要岸 13.2k と出石川左岸 5.3k で堤防が決

その内容は、河道を掘削・浚渫してな湿地の保全を目的としたラムサール壊した。また、大雨により本川の水位河川水の流れる断面を広げ、洪水時の条約湿地に登録されており、環境面かが支川の水位より高くなることで、本水位を下げる河道掘削や堤防の拡幅やら水位低減のための河道掘削は困難な川から支川に洪水が逆流して発生するかさ上げを行う堤防の質的強化、排水状況にある。また、河道沿いの土地に内水被害も大規模に発生。河川水（外機場などの増強整備を行う内水対策のは住居や鉄道、県道が集中し狭隘なた水）と内水の氾濫により、豊岡市全体

ほか、洪水の流下を阻害する低い橋梁め、土堤による堤防整備が困難であるで、死者 7 名、負傷者 51 名、浸水家屋など橋梁の改築などである。こうしたことから特殊堤護岸で対策がとられて7944 戸（うち家屋全壊 321 戸、半壊一対策が平成 16 年以降継続して行われいる。

六方平野決壊箇所
立野大橋
円山川
豊岡市街地

六方川

被害状況

発生年月日

発生要因

流域平均
2日雨量(mm)

立野地点
観測水位
(m)

立野地点
観測流量
(m3/s)

浸水家屋(戸)

浸水面積
(ha)

昭和34年
9月26日

伊勢湾台風

253

7.42

3,043

16,833

16,926

平成2年
9月20日

台風19号

364

7.13

3,064

2,212

1,923

平成16年
10月20日

台風23号

278

8.29

4,127

7,944

4,083

■円山川、主要洪水の被害状況

堀川橋■平成 16 年 10月23日、円山川立野地区の堤防決壊の状況

HWLJR

円山川
県道■平成 16 年 10月21日、豊岡駅前付近の内水氾濫の状況■円山川本川左岸 3.8k 付近の無堤地区の状況（平成 24 年 5月）

豊岡市立野における効果
現況
流下能力 3,900m3/s

平成 22 年度まで
【激特事業】
流下能力 4,900m3/s▽台風23号の洪水位（氾濫戻し流量時）【緊急治水対策】
洪水処理能力 5,200m3/s▽台風23号の洪水位（氾濫戻し流量時）

計画高水位▽台風23号の洪水位（氾濫戻し流量時）

計画高水位■洪水時の水位を低減させる河道掘削の効果（豊岡市立野）

計画高水位

緊急治水対策激特河道整備激特事業で低下させた水位激特事業で低下させた水位

緊急治水対策で低下させる水位■干潟など湿地が集中し、豊かな生態系を形成する
下流部

11

流点から城崎大橋までの約 5.4km 区間走する県道が豊岡市街と観光名所であで実施された。その上で軟弱地盤上でる城崎温泉とを結ぶ地方主要道であるあることや鉄道や県道などが併走してことから、交通規制日数を最小とする

円山川下流部の地質は第四紀沖積いることから、土地利用も含めた社会ため主に 70〜80t 級のクローラクレーン

分厚い軟弱地盤と鉄道等が隣接する狭隘地施工に鋼矢板が採用層と考えられる堆積層で構成されてお基盤の大幅な再整備を伴わない自立式台船を用いた水上施工で実施された。

り、その主要部は豊岡盆地で占められ構造の特殊堤が計画され、護岸本体と鋼矢板の打設はウォータージェット併ている。その厚さは 40〜50m で、シルして鋼矢板が採用されている。

用のバイブロハンマ工法を基本としてト、粘土層という圧密層が多く分布し、当該地の治水対策には併走する県道いるが、河道近くまで山が迫る地形で砂、礫層が混じりながら層相変化を示のかさ上げも必要であったため、平成あるがゆえに一部では起伏の激しい岩している。そのため、築堤にあたっては21 年・台風 9 号の外水位に対応した対盤が存在した。そのため、バイブロハン沈下や周辺地盤の隆起など、軟弱地盤策を1 期施工とし、2 期施工として平成

マ工法では鋼矢板を必要な根入れ長まに対する変位抑制に留意することが施

16 年・台風 23 号の洪水に対応する段で打設できない箇所もあり、その場合工や維持管理の点からも求められた。

階的な整備が行われている。

はダウンザホールハンマで硬質地盤を掘削してから鋼矢板が打設された。

円山川本川左岸の無堤対策では、併下流部左岸の無堤対策は、奈佐川合下流部治水対策安の概要（左岸側）
県道と円山川・JRが近接している区間

河岸に民地が接している区間

道路際に特殊堤を設置

水際に特殊堤を設置

第1期施工 平成21年台風9号規模相当の洪水に対応
H21年台風9号相当の洪水の水位

H21年台風9号相当の洪水の水位■バイブロハンマ工法による鋼矢板打設状況

第2期施工 平成16年台風23号規模相当の洪水に対応
H16年台風23号相当の洪水の水位

H16年台風23号相当の洪水の水位※整備イメージ■円山川下流部治水対策の整備イメージ（左岸側）■ダウンザホールハンマによる掘削後の鋼矢板打設状況

赤崎橋

岩中樋門

中川樋門
日置橋

鶴岡橋

上ノ郷橋

西芝樋門

八代水門

佐野樋門

八条樋門
八条排水機場
円山川大橋

立野大橋
豊岡樋門
堀川橋
ＫＲＴ橋梁

前川樋門
奈佐川合流地点

結和橋

城崎大橋
城崎水門

2010
帯水層

粘性土層が40m程度分布している

帯水層（地下水のとれる層）

0-10

圧密層（沈下する層）（海成層）-20-30シルト・粘土層（圧密層）

-40

砂・砂礫層
岩0■豊岡盆地の地質縦断図

12-50

盤
510km

住居地区への近接施工には低振動・低騒音の圧入工法で対応

1000 820

GH=2.1912000

GH=2.292.33

左岸高 H=2.27

以外でも行われており、河口から約 5k
付近の左岸に合流する支川「来日川」

R8.00

GH=－0.15
FH=▽3.730

L9.50

円山川での総合的な治水対策は本線

N0.0+40.00CON

AS+1.855

でも鋼矢板を用いた自立式の特殊堤が右岸高 H=0.97CON▽ T. P. +0.54m（朔望平均満潮位）G整備されている。
来日地区も生活道路と住居が河道に近接し、堤防整備のための用地活用は非常に限られている。地盤条件は周辺

DL=－5.000と同様に、沈下や周辺地盤変位が予想される軟弱地盤のため重力式擁壁など別途工事による築堤は困難であることから全線にわたって鋼矢板が採用された。護岸■来日川護岸整備工事「施工断面図」

基礎として鋼矢板を打設した後、上部コンクリートのパラペットを現場打ち

豊富な同地域の景観を損ねないようにや昆虫類がコウノトリのエサとなるかで施工。化粧型枠を採用して周辺の景という配慮である。また、円山川水系自らである。コウノトリの野生復帰事業

観と調和が取れるようなデザイン的工

然再生推進委員会の指導により、矢板の成果も、円山川がラムサール条約に夫がされているのも特徴である。

護岸の川面側に捨石を配置するスペー登録されたことと軌を一にしている。

鋼矢板の打設は、バイブロハンマ工スを設け、魚類や両生類、水生昆虫のコウノトリに象徴される水辺の景色は、法を基本にしているが民有地や家屋に生息環境を確保して多様な生物相を再かつての日本では当たり前のもので近接する箇所では低振動・低騒音の生・維持しようという取り組みがなさあった。円山川はこれを取り戻した唯サイレントパイラーを使用した圧入工れている。

一の地域である。水質維持による湿地法が採られている。来日地区でも河道円山川流域といえば、国内では昭和保護はこの流域の最重要テーマのひと付近まで山がちな地形が複雑に迫るた

46 年に野生では絶滅したコウノトリを、つであるため、河道掘削による洪水対め、転石混じりの地層や硬質地盤が不平成になってから野生復帰をめざして策に限界があった下流域では水質悪化規則に現れることがある。そのため、Nいることで知られている。飼育と放鳥を招かない鋼矢板による築堤が、治水

値 25〜30 以上のウォータージェット併を繰り返し試みた結果、平成 19 年には事業ばかりでなく水辺の豊かな自然の用で打設・圧入できない硬い岩層へは、国内で 46 年ぶりに自然界でひなが巣立もとで暮らす人々と社会資本に大きくクラッシュパイラーによる硬質地盤クつという快挙を成し遂げた。現在では、貢献している。

リアで対応した。

放鳥から3 世代目となるコウノトリを含め、円山川流域で約 60 羽が生息して未来に残し守る自然にも配慮した治水対策に貢献する鋼矢板
円山川下流部の無堤地区解消のためいるとされる。
コウノトリが自然界で暮らす好ましい環境は、河川流域の湿地が充実していることである。湿地に生息する魚類の治水対策では、国立公園や国際的な湿原保護が求められている地区■圧入後の鋼矢板の状況でもあることから、景観や自然環境の保全保護に特に配慮された施工が行われているのが特徴である。
特殊堤の上部構造である擁壁に化粧型枠を用いた意匠が施されていることは、観光資源が■低振動・低騒音の圧入機を用いて打設される■景観に配慮し化粧型枠を用いる上部工パラペット
協力・資料提供：豊岡河川国道事務所

13