こ う えいフ ォ ー ラ ム 第 28 号 / 2020 . 5

白滝発電所更新工事の紹介
SHIRATAKI-HYDROPOWER PLANT RENEWAL PROJECT CARRIED OUT UNDER RENEWABLE
ENERGY FEED-IN TARIFF (FIT) SYSTEM - AN INTRODUCTION
小宮 宗典 * ・ 寺本 慎吾 * ・ 前田 秀文 *Munenori KOMIYA, Shingo TERAMOTO and Hidefumi MAEDA

The Shirataki Hydropower Plant Renewal Project was carried out under Renewable Energy
Feed-in Tariff (FIT) System. This Project is the first case of selling power using FIT by theprivate owner which is NK Energy (NKE). The renewal works were jointly carried out by NK/NKE after the transferring of the existing aged facilities from the municipality to NKE. This
paper introduces the history of the Shirataki Hydropower Plant, chronicle of transfer, the outlineof the hydropower plant renewal works, and contribution to the region by this Project.

Keywords ： Small Hydropower, Renewal works, FIT, EPC, Regional activation, ENGARUTOWN, Maintenance management

1． はじめに㐲㍍⏫㻌
遠軽町

2016 年 7 月に、 日本工営（株） の発電事業会社である （株）

工営エナジーが保有する白滝発電所 （写真－ 1） の更新工事が完成し、 営業運転を開始した。 自治体が運営していた発電所を民間に譲渡して更新工事を行い、 固定価格買取制度

（FIT） で売電する初めてのケースとなった。

䜸䝩䞊䝒䜽ᾏ㻌オホーツク海 ⓑ⁪Ⓨ㟁ᡤ
白滝発電所

図－１ 遠軽町、 白滝発電所の位置制御装置などが浸水し、 運転停止を余儀なくされた。
遠軽町は発電事業の運転再開を検討したが、 費用 ・ FIT 認
写真－１ 新生白滝発電所

定 ・ 事業リスク等を考慮すると困難な状況だった。
日本工営 （株） と遠軽町との協議の結果、 当該発電事業を白滝発電所は、 北海道紋別郡遠軽町白滝の湧別川上流に同社が引き取り、 事業を継続することで合意した。 2014 年 9位置し（図－ 1）、1951 年 （昭和 26 年） に当時白滝村と白月、 譲渡契約を締結し、 （株） 工営エナジーが既存設備の譲渡

滝村農業協同組合が村内の無燈火状態の解消と動力源確保を受け、 発電設備更新のための許認可手続き、 詳細設計ならのため建設した発電所で、 1952 年 9 月の竣工後は同村の発びに更新工事を行い、 2016 年 7 月に運転を再開して、 FIT展に大きく寄与した。 2005 年の遠軽町との合併後は、 遠軽町による売電を開始した。の発電所として北海道電力へ余剰電力を売電し運営を継続し

本稿では、 新生白滝発電所の事業概要、 EPC 契約による更てきたが、 2011 年の台風に伴った洪水により水車 ・ 発電機 ・新工事、 地域貢献、 運転開始後の問題点と得られた知見につ*いて紹介し、 今後の展開を述べる。

電力事業本部 建設事業部 電力設備部

77

白滝発電所更新工事の紹介

2． 発電事業の概要

3． 更新工事（1） 事業スキーム（1） 業務内容（株） 工営エナジーは、 譲り受けた発電所の更新工事一式を更新工事は、 日本工営 （株） の強みである総合力を活かし日本工営 （株） に EPC 契約にて発注した。 発電所更新工事て各部門が連携し設計、 調達、 施工を行った。 業務内容と担完成後、 FIT による売電収入を得て利益の一部を遠軽町へ地

当部署を表－ 2 に、 主要な課題とその成果を表－ 3 に示す。

域振興の補助や観光支援として還元した。 白滝発電所の事業スキームを図－ 2 に示す。
日本工営(株)日本工営(株)日本工営(株)
出資
出資
出資

北海道電力
北海道電力
北海道電力

売電(FIT)
売電(FIT)
売電(FIT)

工事
発注 地元企業等
工事
工事
発注 地元企業等
発注
地元企業等
観光振興、再エネの教育啓発活動支援
観光振興、再エネの観光振興、再エネの教育啓発活動支援
教育啓発活動支援

EPC 発注
維持管理委託
EPC
発注
EPC
発注
維持管理委託維持管理委託土地の提供(株)工営エナジー 土地の提供
土地の提供(株)工営エナジー（発電事業者）
売電収入 (株)工営エナジー

売電収入
売電収入

（発電事業者）（発電事業者）

観光支援

遠軽町
遠軽町
遠軽町
・町民へ啓発・町民へ啓発・町民へ啓発・学習型観光施設整

再エネ啓発
観光支援
観光支援
国土交通省
・学習型観光施設整・学習型観光施設整・設備の建設、運転、備による地域振興
地域貢献
再エネ啓発
再エネ啓発
国土交通省
国土交通省
経済産業省
・設備の建設、運転、備による地域振興
・設備の建設、運転、備による地域振興
維持管理
・再エネ教育・啓発
地域貢献
納税
地域貢献
経済産業省
経済産業省
維持管理
・再エネ教育・啓発
水利権許可申請
維持管理
・再エネ教育・啓発
納税
納税
業務委託
業務委託
(運転日常管理委託)
業務委託(運転日常管理委託)(運転日常管理委託)

水利権許可申請
水利権許可申請
電事法関連届出
電事法関連届出
電事法関連届出

地元雇用
地元雇用
地元雇用

図－ 2

合意形成
合意形成
合意形成

地元観光協会
地元観光協会
地元観光協会
漁業協同組合漁業協同組合漁業協同組合新生白滝発電所の事業スキーム（2） 事業スケジュール
事業採算性評価、 基本検討および遠軽町からの設備譲渡までに、 社内外の審査等で約 1 年半を要したが、 それ以降の設計 ・ 工事 ・ 納入 ・ 運転開始までが、 通常同規模の発電所においては 2 年程度かかるものを 1 年 9 ヶ月という短時間で実施できた。 これは、 設備譲渡までの期間中に並行して設計業務、事前協議を進めたこと、 後述のとおり社内で業務分担を綿密に行い、 EPC 契約で設計 ・ 調達 ・ 施工と一式で実施したことで、機器仕様の設計と並行して行政手続きを進め申請期間を短縮したこと、 土木 ・ 建築および機器の詳細設計を並行して進めることで工事期間を短縮したことによる。
河川法の申請 （23 条、 24 条、 26 条 1 項） については、 現水利権を譲渡後の部分変更であり、 最大使用水量についても変更が無いことから、 新設の場合よりも申請に掛かる負担が少表－ 2 業務内容と社内担当部署
業務内容
業務内容
業務内容
許認可申請業務許認可申請業務許認可申請業務
配電設備 設計・施工配電設備 設計・施工
設計・施工
配電設備
水力発電設備 設計・据付
水力発電設備 設計・据付
設計・据付
水力発電設備

担当部署
担当部署
担当部署
エネルギー事業部
エネルギー事業部
エネルギー事業部
プラント事業部
プラント事業部
プラント事業部
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ

河川法に関する許認可申請
建設事業部
河川法に関する許認可申請
河川法に関する許認可申請
土木・建築・水圧管路設備 設計・施工 建設事業部
建設事業部
土木・建築・水圧管路設備 設計・施工
設計・施工
土木・建築・水圧管路設備
地形地質評価、河川洪水位検討、学習型
札幌支店
地形地質評価、河川洪水位検討、学習型
地形地質評価、河川洪水位検討、学習型
観光振興パンフレット作成
札幌支店
札幌支店
観光振興パンフレット作成
観光振興パンフレット作成
既設施設の試算評価
コーポレート本部
既設施設の試算評価
コーポレート本部
既設施設の試算評価
コーポレート本部

課題
課題
課題

表－ 3 主要課題および成果
創意工夫・成果
創意工夫・成果
創意工夫・成果

担当部署
担当部署
担当部署

100 年確率洪水位による設計、水没対策 100札幌支店
100年確率洪水位による設計、年確率洪水位による設計、土砂流検討
水没対策
札幌支店
水没対策
札幌支店
土砂流検討
土砂流検討
流況・負荷変動に対する S 型チ ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
出力増加 流況・負荷変動に対する流況・負荷変動に対するSS型チ型チ ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
ューブラ水車採用
出力増加
出力増加
ューブラ水車採用
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
ューブラ水車採用
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
エネルギー
FIT 価格新設価格の適用(29 円/kWh)
エネルギー
エネルギー
事業部
FIT価格
価格 新設価格の適用(29新設価格の適用(29円/kWh)
円/kWh)
FIT
事業部
事業部
水圧管路：ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾘｰな耐圧ﾎﾟﾘ
設
建設事業部
水圧管路：ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾘｰな耐圧ﾎﾟﾘ
水圧管路：ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾘｰな耐圧ﾎﾟﾘ
建設事業部
設設 建設コスト ｴﾁﾚﾝ管の採用
建設事業部
ｴﾁﾚﾝ管の採用
建設コスト ｴﾁﾚﾝ管の採用
計 建設コスト低減
計計
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
低減低減
水車発電機設備一式：海外調達ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
水車発電機設備一式：海外調達
水車発電機設備一式：海外調達
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
ゲート：自重降下機能付ﾗｯｸ式
ゲート：自重降下機能付ﾗｯｸ式
プラント
維持管理の ゲート：自重降下機能付ﾗｯｸ式
プラント
維持管理の制水ゲート：遠方操作可能な開 プラント
維持管理の制水ゲート：遠方操作可能な開事業部
省力化 制水ゲート：遠方操作可能な開事業部
省力化
閉器搭載型操作盤
事業部
省力化
閉器搭載型操作盤
閉器搭載型操作盤
維持管理の モニタリングシステム・PLC
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
維持管理の モニタリングシステム・PLC
モニタリングシステム・PLC ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ
維持管理の省力化
活用(系統監視、再接続)
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
省力化
活用(系統監視、再接続)
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
省力化
活用(系統監視、再接続)
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
評
設備譲渡
第三者(不動産鑑定士)
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ
設備譲渡 第三者(不動産鑑定士)
第三者(不動産鑑定士)
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ
評評 設備譲渡
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ
評価による評価
本部
価評価による評価
本部
評価による評価本部
価価＊担当部署は、2019 年 7 月時点の部署名である。
＊担当部署は、2019月時点の部署名である。
＊担当部署は、20197 7月時点の部署名である。
＊担当部署は、2019 年年
7年月時点の部署名である。

なくて済んだ。 表－ 1 に事業スケジュールを示す。
表－ 1 事業スケジュール
年月
年月
年月

2014
年6 66月月
月
2014年年
2014

事業内容
事業内容
事業内容
事業継続を前提とした協議開始
事業継続を前提とした協議開始
事業継続を前提とした協議開始
水利権譲渡手続き開始（遠軽町）
水利権譲渡手続き開始（遠軽町）
水利権譲渡手続き開始（遠軽町）
事業採算性評価・基本設計（日本工営㈱）事業採算性評価・基本設計（日本工営㈱）事業採算性評価・基本設計（日本工営㈱）当社が事業会社（NK
北海道水力発電㈱）当社が事業会社（NK北海道水力発電㈱）北海道水力発電㈱）当社が事業会社（NKを設立
を設立
を設立

2014
年9 99月月
月
2014年年
2014

遠軽町とＮＫ北海道水力発電㈱が譲渡契
遠軽町とＮＫ北海道水力発電㈱が譲渡契
遠軽町とＮＫ北海道水力発電㈱が譲渡契約締結、詳細設計・製作開始
約締結、詳細設計・製作開始
約締結、詳細設計・製作開始

2013
年55月
2013年年
2013
5 月月

2015
年6 66月月
月
2015年年
2015
2015年1111
11月月
月
2015年年
2015
2016
年
6月
2016年年6 6月月
2016
2016
年7 77月月
月
2016年年
2016

78

遠軽町が河川管理者に水利権譲渡申請
遠軽町が河川管理者に水利権譲渡申請
遠軽町が河川管理者に水利権譲渡申請
河川法申請、ＮＫ北海道水力発電㈱が河川法申請、ＮＫ北海道水力発電㈱が河川法申請、ＮＫ北海道水力発電㈱が工営エナジーに吸収合併される㈱
工営エナジーに吸収合併される
工営エナジーに吸収合併される㈱㈱
河川法許可、現地工事開始
河川法許可、現地工事開始
河川法許可、現地工事開始
発電所更新工事完成
発電所更新工事完成
発電所更新工事完成
運転開始
運転開始
運転開始

（2） 設備概要と更新内容
浸水した水車発電機 ・ 制御装置等は全て撤去し、 水車発電機をこれまでの横軸単輪複流渦巻フランシス水車から流況の変化や負荷変動にも柔軟に対応できる横軸円筒可動羽根自動調整式 S 形チューブラ水車へ変更した。 水車発電機効率が向上し、 最大出力は 220kW から 260kW に増出力した。
取水堰堤、 取水口～水槽までの既存土木設備を将来に亘って安定した発電を継続できるように補強 ・ 更新を行った。
2011 年の洪水による浸水を受け、 湧別川の 100 年確率による洪水流量 ・ 水位を算出し、 ゲート開閉装置、 発電所防水壁天端高さの設計を行った。 以下に発電所諸元 （表－ 4）、 位置図 （図－ 3）、 更新設備概要図 （図－ 4、 図－ 5）、 更新内
容 （表－ 5）、 を示す。

こ う えいフ ォ ー ラ ム 第 28 号 / 2020 . 5

表－ 4項目項目

発電所諸元

表－ 5諸元
諸元

水系
水系
発電方式
発電方式
最大使用水量最大使用水量
有効落差
有効落差
最大出力
最大出力
使用目的
使用目的
発電開始
発電開始

項目
項目

一級河川
一級河川
湧別川水系湧別川
湧別川水系湧別川
流れ込み式 水路式
流れ込み式 水路式
2.71m3/s
2.71m3/s
11.573m
11.573m
260kW
260kW
FIT による全量売電
FIT による全量売電
2016 年 7 月
2016 年 7 月

取水設備
取水設備
導水路
導水路
水槽
水槽
水圧管路
水圧管路
発電所建屋、基礎
発電所建屋、基礎
水車発電機
水車発電機

発電所、水圧管路(更新)
発電所、水圧管路(更新)水槽(補強流用)
水槽(補強流用)

更新内容
設備概要、更新内容
設備概要、更新内容

既設堰堤流用
既設堰堤流用堰堤排砂ゲート更新(土木工事含)堰堤排砂ゲート更新(土木工事含)取水口制水ゲート更新(土木工事含)取水口制水ゲート更新(土木工事含)
導水路全線補強(912m)
導水路全線補強(912m)
建屋およびインバート補強
建屋およびインバート補強
水圧管路全更新（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管埋設）
水圧管路全更新（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管埋設）
全更新 半地下式 RC 構造
全更新 半地下式 RC 構造
制御設備を含み全更新
制御設備を含み全更新
水車： 横軸円筒可動羽根自動調整式
水車： 横軸円筒可動羽根自動調整式
Ｓ形チューブラ水車
Ｓ形チューブラ水車
発電機： 誘導発電機
発電機： 誘導発電機

4． 地域貢献
発電所更新工事において、 地元への雇用を創出した。 イメー
ジキャラクターを使用した小中学生向けの学習用パンフレット（水力発電設備や遠軽町の自然環境について） の作成 ・ 配布

国道 333 号線
国道 333 号線

や、 昔の白滝発電所の水車発電機や説明看板を設置し、 学習JR 石北本線
JR 石北本線型観光施設整備による地域振興に貢献した。 地域振興策については、 当社が発電事業を実施している新曽木発電所において自治体 （鹿児島県伊佐市） と協同して取り組んだ経験、 実
績をもとに、 （株） 工営エナジーが遠軽町に提案して実現したもので地元自治体には好評であった。

導水路：990m(補強流用)
導水路：990m(補強流用)
堰堤・取水口(流用)
堰堤・取水口(流用)
取水口ゲート・排砂ゲート(更新)取水口ゲート・排砂ゲート(更新)●図－ 3 発電設備位置図

●雇用創出
➢

更新工事の地元業者への発注➢

ダム水路 ・ 電気主任技術者の現地雇用 ・ 委託

学習型観光による地域振興への貢献➢

ハイブリッド街路灯、 昔の白滝発電所の水車発電機や説明看板の展示 （写真－ 2）➢

学習用パンフレット作成、 配布 （図－ 6）













図－ 4 水槽 ・ 水圧管路 ・ 発電所 ・ 放水路更新設備平面図

















図－ 5 水槽 ・ 水圧管路 ・ 発電所 ・ 放水路更新設備縦断図

図－ 6 白 滝発電所イメージキャラクター ( しらたきちゃん) と地元の小学生配布用の学習用パンフレット
79

白滝発電所更新工事の紹介
発電所においては、 前発電所水没の経緯より 100 年確率の洪水流量にて設計を行っていたため、 致命的な浸水は免れたが、 既設設備を流用していた取水堰堤の損壊や導水路への土砂の流入、 放水口護岸の洗堀などの被害を受けた。 （株） 工営
エナジーと日本工営 （株） の綿密な協働、 迅速 ・ 的確な対応や地元との良好な協力体制により、 発電所は約 3 か月という短期間での運転再開を実現した。

写真－ 2 ハ イブリッド街路灯と旧水車発電機 (発電所駐車場)、白滝発電所の歴史と事業の経緯の説明看板

5． 運転開始後の問題点と得られた知見
2016 年 7 月の運転開始後は、 連続して来襲した台風による取水堰本体 の損傷や放水路護岸の洗堀、 河川水が凍結するスノージャムなど、 様々な事業継続を脅かす問題が発生したが

写真－ 3 放水路護岸洗堀状況 ( 上 ) と復旧状況 ( 下 )タイムリーな対応で復旧してきた （写真－ 3）。
（2） 維持管理における問題点（1） 台風による洪水被害と復旧
2016 年 8 月に連続して接近した台風 7 号、 11号、 9 号、 10号の影響による 湧別川の増水により、 水位が放水口防水壁点

落ち葉に よ る ごみ詰ま りや 水槽内へのスノージャムの流入、凍結による出力低下や発電停止といった維持管理上の諸問題が発生したが以下のとおり対応してきた （表－ 6）。

端 （EL326.5m） に迫る EL325.9m まで上昇した。 また 100
年確率の設計洪水流量 400m 3/s に迫 る 河川流量の増加を経験した （図－ 7）。

8/17
8/17
8/17
8/18
8/18
8/18
8/19
8/19
8/19
8/20
8/20
8/20
8/21
8/21
8/21
8/22
8/22
8/228/23
8/23
8/23
8/24
8/24
8/24
8/25
8/25
8/25
8/26
8/26
8/26
8/27
8/27
8/27
8/28
8/28
8/28
8/29
8/29
8/29
8/30
8/30
8/30
8/31
8/31
8/31

停止(8/17 17:09)[m]
停止(8/1717:09)
台風10号(8/31)
台風7号(8/17)[m]
326停止(8/17 17:09) 台風11号(8/21) 台風9号(8/23)
台風10号(8/31)
河川流量
河川流量 台風9号(8/23)
河川流量
台風11号(8/21)
台風7号(8/17)[m]326
台風10号(8/31)
台風7号(8/17)
河川流量
河川流量
295m3台風11号(8/21)/s 河川流量377m3/s 台風9号(8/23)
370m3/s
326325
河川流量
河川流量295m3/s 河川流量377m3/s
370m3/s
325295m3/s 377m3/s
370m3/s
設計洪水流量
325324設計洪水流量324
400m3/s
設計洪水流量3243233/s
400m(100年確率)
3/s
323
400m
(100年確率)323322(100年確率)322
322321
321▼被災状況調査、協議
321320▼被災状況調査、協議
320▼被災状況調査、協議
320

図－ 7 放水口水位の推移
80

表－ 6 維持管理上の諸問題の原因と対応策
事象
事象
事象
事象

問題点
対応策
問題点
対応策
問題点
対応策
除塵機の運
用 調 整、 ガ イ ド除塵機の運用調整、ガイ
問題点
対応策
ガイドベーン隙間にガイドベーン隙間除塵機の運用調整、ガイベーンのあおり調整を行い、落ち葉
落ち葉 落ち葉、枝が詰まりドベーンのあおり調整をガイドベーン隙間 除塵機の運用調整、ガイに落ち葉、枝が詰塵芥がつまらないような調整
ごみ詰まり
落ち葉
ドベーンのあおり調整をガイドベーン隙間
ごみ詰まり やすい
行い、塵芥がつまらないに落ち葉、枝が詰 ドベーンのあおり調整を落ち葉
まりやすいを実施した。
ごみ詰まり に落ち葉、枝が詰行い、塵芥がつまらない調整を実施した。
まりやすい
ごみ詰まり
行い、塵芥がつまらない
厳寒 期 に お い て は、 水 槽 水調整を実施した。
まりやすい
厳寒期においては、水調整を実施した。
位を 通常よ り 高 く 設定 し 、 ス
厳寒期においては、水槽水位を通常より高く水槽内へスノージャ ノージャムを余水路に流すよ
厳寒期においては、水スノージャム
槽水位を通常より高く設定し、スノージャムムの流入うな運転を試行している。
この水槽内へスノージ 槽水位を通常より高く設定し、スノージャム
スノージャム 水槽内へスノージ 運転により発電所停止を避けを余水路に流すような設定し、スノージャム
ャムの流入スノージャム 水槽内へスノージを余水路に流すようなている。
運転を試行している。
スノージャム ャムの流入を余水路に流すような運転を試行している。
北海道電力の冬季暖房設備
ャムの流入
この運転により発電所運転を試行している。
余 水 路 凍 結 に よ り 使用の特別電気料金枠を使
この運転により発電所停止を避けている。
この運転により発電所凍結
越流した水の流入、 い、遠赤外線投光器、ジェット停止を避けている。
余水路凍結により北海道電力の冬季暖房停止を避けている。
除塵機の凍結ヒーターを水槽に設置して凍凍結
余水路凍結により 北海道電力の冬季暖房越流した水の流 結防止を図っている。
設備使用の特別電気料凍結
余水路凍結により北海道電力の冬季暖房越流した水の流設備使用の特別電気料
凍結
越流した水の流設備使用の特別電気料

投光器、ジェットヒー
ターを水槽に設置して凍結防止を図っている。

こ う えいフ ォ ー ラ ム 第 28 号 / 2020 . 5をフィードバックすることで、 さらなる受注機会を創出して社会（3） 得られた知見に貢献していきたい。

洪水被害や、 厳寒地における維持管理上の問題などを次々と経験したがタイムリーに適切な対応策を実施していく経験をとおして、 維持管理における以下の知見が得られた （表－ 7）。
表－ 7 諸問題に対して得られた知見
問題得られた知見①河川規模、発電立地点に適した洪水位検討

洪水被害②気象情報に基づいた発電所の的確な運用③早期復旧を可能とする地元との良好な協力体制の構築

落ち葉①落葉時のガイドベーンの的確な運用調整

ごみ詰まり②落ち葉に対する検討も考慮した水車選定

スノージャム①厳寒期における水槽水位の適切な運用

運 転 開 始 後 に 様 々 な 課 題 に 直 面 し た が、 白 滝 発 電 所 の
EPC 事業を完成させた技術力 ・ 総合力に加え、 復旧工事で培った対応力と組織力、 凍結対策や洪水発生時の発電所運用規則の確立など数多くの問題を解決していったことにより貴重な知見が蓄積された。
一方、 その土地や河川の特性 （塵芥の種類、 混入状況や大きさ、 厳寒地においてはスノージャムの発生状況など） を考慮した設備の選定や設計について、 今まで以上に留意して行う必要があることを確認した。

6． 今後の展開（1） 事業実施の効果
白滝発電所における EPC を含めた発電事業の取組みが、オホーツク総合振興局、 国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会に注目される こ と と なり、 当社担当者と振興局 ・ 協議会関係者との間で現地視察および勉強会が催された。 勉強会では、 FIT を活用した EPC 更新工事事例の紹介とハードだ
けでなく 「地域の宝」 として発電所を利活用する取り組みについて理解を深めて頂いた。
当社は、 水力発電所建設における計画 ・ 設計部門、 水車 ・発電機製造部門、 工事部門を社内に有し、 発電事業会社の（株） 工営エナジ ーによる発電事業全般や維持管理に関する知見と実績を有してきている。 これら知見と実績をベースとした、今回の白滝発電所更新事業における経験が、 近隣で行政が計画していた小水力発電事業に参画するきっかけとなり、 オホー
ツク総合振興局の緑ダムにおける小水力発電設備の EPC 事業の受注につながった。
（2）今後の展望
今後は、 同種の EPC 案件や小水力発電事業に対して、 今回の発電事業にて得られた知見や水力発電所の地域貢献の経験を活かし、 また設備の選定や設計に対してはこれまでの経験
81