第９章

Ｑ＆Ａ

１ 全般
Ｑ１ ＩＣＴを活用することによって何が効率化されるのですか？
Ａ１ 例えば、起工測量、丁張りなどの手間などがなくなり、効率的な作業に繋がります。

Ｑ２

ＩＣＴ活用工事では、工事の全ての段階においてＩＣＴ技術を活用しなければならないのですか？

Ａ２

ＩＣＴ活用工事とは、以下の５つの施工段階でＩＣＴ技術を活用する工事のことです。
①３次元起工測量②３次元設計データ作成③ＩＣＴ建設機械による施工④３次元出来形管理等の施工管理⑤３次元データの納品
都の場合、国と異なり５つの施工段階のうち１つもしくは複数の段階の選択でもＩＣＴ活用工事として施工することができます。
ＩＣＴ活用工事として発注されていない工事であっても、受注者から希望があった場合は、ＩＣＴ活用工事として施工することも可能で、ＩＣＴ活用工事（受注者希望型）と同様の扱いとなります。

Ｑ３ ＩＣＴ活用工事では、必要な経費はどのように計上すればよいでしょうか？
Ａ３ ＩＣＴ活用工事では、５つの施工段階に対して次のように計上します。
①３次元起工測量、②３次元設計データ作成→ 当初設計では計上せず、経費に関する見積の提出を受注者に求め、受発注48

者間で協議のうえ、設計変更で計上します。
③ＩＣＴ建設機械による施工→ 都単価もしくは都単価がない場合は見積で、当初設計に計上されていない場合は、受発注者間で協議のうえ、設計変更で計上します。
④３次元出来形管理等の施工管理、⑤３次元データの納品→ 間接費に計上されます。３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理（工事しゅん功段階の地形について面管理に準じた出来形計測を行う場合を含む）及び３次元データ納品を行う場合は、当初設計で計上せず設計変更で共通仮設費率、現場管理費率に補正係数を乗じます。

Ｑ４ 盛土、切土が主体でない工事でもＩＣＴ土工の対象となりますか？
Ａ４ 対象工種を含んだ土木工事であれば、ＩＣＴ土工の対象となります。対象工種については、実施要領第２章 ＩＣＴ活用工事（土工）及び第８章 ＩＣＴ活用工事（土工 1,000 ㎥未満）を参照ください。

Ｑ５ ＩＣＴ河川浚渫の対象には、工事に伴う河床掘削を含みますか？
Ａ５ 河床掘削工は対象としません。
河床掘削工については、ＩＣＴ活用工事（土工）に基づきます。

Ｑ６ ＩＣＴ活用工事では、起工測量や出来形管理が３次元化となり、それらの計画準備や実作業に時間を要すると思われますが、工事の全体工期については、これらに要する時間は加味されますか？
Ａ６ ＩＣＴ活用工事では、３次元設計データの作成は、従来施工と比較し付加作業となりますが、起工測量やＩＣＴ建設機械による施工で効率化される作業もあること

49

から、新たに工期を加味することはありません。

２ ３次元起工測量
Ｑ７

ＵＡＶによる出来形管理とＬＳによる出来形管理について、使用区分に指定がありますか？

Ａ７ ＵＡＶ、ＬＳの使い分けの指定はありません。現地状況に応じ使い分けてください。

Ｑ８ ＵＡＶによる起工測量等は、受注者が実施するのではなく、発注者が別の測量業者等に発注して行うのでしょうか？
Ａ８ 工事の受注者がＵＡＶによる起工測量等を実施します。
ＵＡＶによる起工測量に係る経費については、発注者からの見積り依頼により、工事の受注者が見積り書を作成し、発注者に提出します。
発注者は、提出された見積り書の内容を確認し、変更契約の対象としてその経費を計上します。

Ｑ９ 植生の繁茂状況によっては、計測精度に影響がありますか？
Ａ９ 植生の繁茂状況によっては、計測精度に影響があります。
事前に伐採や草刈り等を実施して、ＵＡＶによる場合は空中写真で地表面が判定できる状態に、またはレーザースキャナーによる場合は地表面がスキャンできる状態にしてください。

Ｑ10 ３次元起工測量の完了時に監督員へ提出しなければならない資料（データ）は何があるのでしょうか？
Ａ10

起工測量時の計測点群データや起工測量データ、写真測量に使用したデジタル写50

真を監督員へ提出ください。

Ｑ11 ＩＣＴ河川浚渫の起工測量についてですが、水深が 10～20cm 程度と非常に浅く音響測深機器による計測ができない範囲については、どのように対応すればよいでしょうか？
Ａ11

音響測深機器による計測ができない範囲については、従来の断面管理においてＴＳを用いて測定した計測点同士をＴＩＮで結合し断面間を３次元的に補完する計測技術を併用するなどして、対応してください。

３ ３次元設計データの作成
Ｑ12 ３次元設計データは、横断方向の作成ピッチはどの程度にすべきですか？
Ａ12 通常の工事と同様に基本は横断図のピッチで作成してください。
ただし、３次元起工測量により現地との不整合があった箇所や擦り付け部等は断面を追加してください。

Ｑ13 発注者から貸与する設計図書は、これまで同様２次元のデータで良いですか？
Ａ13 これまでと同様に平面図、縦断図、横断図等は２次元設計による電子データを貸与します。
３次元設計データ作成に係る経費については、発注者からの見積り依頼により、工事の受注者が見積り書を作成し、発注者に提出します。
発注者は、提出された見積り書の内容（作業工程、人件費や機器費の構成・比率など）を確認し、変更契約の対象としてその経費を計上します。

51

４ ＩＣＴ建設機械による施工
Ｑ14 ＩＣＴ建設機械による施工で、使用する機械のメーカー、機種は限定されていますか？
Ａ14 使用する機械のメーカー、機種は限定していません。

Ｑ15 ２ＤのＭＧバックホウ、ＭＧブルドーザなどによる施工は、ＩＣＴ活用工事で規定する３Ｄ建設機械ではないことから、ＩＣＴ建設機械による施工の契約変更及び工事成績評定の加点対象にはならないという理解でよろしいでしょうか？
Ａ15

２ＤＭＧバックホウ、２ＤＭＧブルドーザの建設機械類はＩＣＴ建設機械に該当しないため、契約変更、工事成績の加点評価の対象になりません。

Ｑ16

施工履歴データを用いた土工作業をＩＣＴバックホウにて行う予定です。着工前に精度確認を行いますが、作業期間中も精度確認は必要でしょうか？

Ａ16

施工履歴データを用いた出来形管理を実施する場合は、作業装置位置の測定精度確認のため、着工前にテスト作業による精度確認試験を行います。また、作業期間中の精度を管理する目的で、静止状態での精度確認を日々実施する必要があります。
精度確認については、受注者に対し、国交省の「ＩＣＴ建設機械 精度確認要領」「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（土工編・参考資料・施工履歴データの精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書）」に従って実施するよう指導してください。

５ ３次元出来形管理等の施工管理
Ｑ17 ＵＡＶによる出来形管理、ＬＳによる出来形管理を行う場合には、ＴＳ出来形管理

52

は必要ですか？
Ａ17 二重の出来形管理は求めませんので、ＴＳ出来形管理は不要です。

Ｑ18

土工の従来の出来形管理の規格値と、今回の３次元出来形管理の規格値に違いがあるのは、なぜですか？

Ａ18 従来の出来形管理は基準高、法長、幅の三種類の計測管理が必要でしたが、今回の３次元出来形管理は標高や水平位置の一種類の計測管理に替わりました。
３次元出来形管理の規格値は、過去に試行した工事にて、従来の出来形管理基準により管理を行い、あわせて３次元計測を行い管理値データを取得し、その実態を基に設定したものです。
つまり、３次元出来形管理の規格値は、従来の出来形管理による施工精度を包含した設定になっています。

Ｑ19 掘削工事の場合、施工途中で法面崩壊等の防止のための法面保護・補強を行う場合があります。
これらの法面保護・補強の施工を行う前にＵＡＶやＬＳによる出来形管理計測を行わなければなりませんか？
Ａ19

種子散布工法のように、仕上がり厚さが殆ど無い工法であれば施工後に出来形管理計測を実施されてもかまいません。
一方、客土吹付工や植生基材吹付工、植生マット工、繊維ネット工等の場合は、仕上がり厚さが数ｃｍ～10cm 程度あるので、法面の高さが変化することから施工前に出来形管理計測を実施してください。

Ｑ20 ＩＣＴ舗装工においてＬＳを用いた出来形管理を行った場合、出来形測量、測量デ53

ータ検証、施工の合否を判断するまで時間を要するため、生産性向上の点で課題があると思われます。また、即座に出来形の結果を確認できないと思われますが、施工不良があった場合は、どのように対応すべきでしょうか？
Ａ20

舗装工の全範囲が完了するまで待ってから測量を始めるのではなく、部分的にでも完了した範囲から先行して測量することで、効率の低下を抑えられます。
また、３次元設計データを搭載したＴＳ（ノンプリズム方式）を用いて、大まかに仕上がり具合を確認することで、施工途上での不具合を確認できます。

Ｑ21 ＩＣＴ法面工ですが、１段ずつ、切土を施工した後に法枠工の施工を繰り返す逆巻き工法を採用した場合、現場では１段毎にＵＡＶやＬＳによる出来形管理を実施します。この場合、計測回数が多くなり非効率な管理になると思われます。
Ａ21

ＩＣＴ法面工の３次元出来形管理においては、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により精度確保が困難となる場合や施工上の都合で繰り返し計測を行うことが必要となる場合があります。その場合は、監督職員と協議のうえ、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいこととなっています。

Ｑ22 ＩＣＴ舗装工（修繕工）による切削オーバーレイの施工を検討していますが、作業時間に制約があることなどから舗装の３次元出来形管理ができません。この場合でもＩＣＴ活用工事として施工することは可能ですか？
Ａ22 ＩＣＴ活用工事として施工できます。
ＩＣＴ舗装工（修繕工）における３次元出来形管理は、路面切削を対象としており舗装に関しては従来の出来形管理を想定しています。

54

６ 検査
Ｑ23 検査職員が任意に指定する箇所の出来形検査とはどのような検査ですか？
Ａ23 ＴＳ（快測ナビ、杭ナビ等、観測作業専用機器を含む）、ＧＮＳＳローバーを用いて出来形計測を行い、３次元設計データの設計面と実測値との標高差が規格値内であるかを確認する検査です。

Ｑ24

検査の時の実地検査おいては、検測する位置はどのように指定したら良いですか？

Ａ24 検査員は、現地に出向き、概ね同一断面上と思われる数カ所（厳格な管理断面である必要は無い）を指定する。
施工管理データが搭載された出来形管理用ＴＳ等を用いて、指定した箇所の出来形計測を行い、3 次元設計データの設計面と実測値との標高差が規格値内であるか検査する。

55