地下埋設事故防止対策優良事業場表彰を受賞して＝⻄武鉄道新宿線中井駅〜野⽅駅間連続⽴体交差事業に伴う⼟⽊⼯事第1⼯区＝
⻄武新井薬師JV⼯事事務所
⼯事事務所所⻑吉利喜代

幸１．はじめに
この度は、⻄武鉄道新宿線における中井駅〜野⽅駅間連続⽴体交差事業に伴う⼟⽊⼯事第1⼯区におきまして、地下埋設物事故防⽌対策の優良事業場表彰を賜り誠にありがとうございます。⼯事事務所職員、協⼒会社はもとより⼀同、名誉ある賞をいただいたことに感謝いたしますと共に、地下埋設物事故防⽌への⼀層の励みとなるものです。これもひとえに、公衆災害対策委員会地下埋設物対策部会委員様をはじめ、各企業者様のご指導の賜物と厚く御礼申し上げます。
２．⼯事概要及び周辺環境
本事業は、⻄武鉄道新宿線の中井駅付近から野⽅駅付近までの約2.4kmの鉄道を地下化し、7か所の踏切を除去することで都市内交通の円滑化を図るとともに、分断された市街地の⼀体化による都市の活性化を図る都市計画事業です。当⼯区は中井⽅取付部〜新井薬師前駅部間の延⻑556mの区間で、開削⼯法により鉄道を地下化します。施⼯箇所は、中井⽅取付部と新井薬師前駅部の2つの開削エリアに分かれており、⼟留壁約1.8万m2、掘削約8万ｍ3、コンクリート構築約1.8万m3を施⼯する⼯事です。
⼯事範囲のうち中井⽅取付部は、南北を住宅地に囲まれた狭隘な鉄道⽤地となっています。
⼀⽅、新井薬師前駅部は南側に駅施設、北側に住宅地があり、多くの住⺠や駅利⽤者が使⽤する⽣活道路が開削エリアに含まれています。そのためガス、⽔道、下⽔道の埋設管の切り回しや埋設物吊り防護を実施しながら⼯事を進めています。また、東京電⼒やNTTの電柱と架空線に関しても地下埋設物と同様に、⼯事の進捗に合わせ切り回しや移設等を実施しています。図１に全体平⾯図を⽰します。
新井薬師前駅部

中井方取付部図−1

全体平⾯図

本⼯事においては下記に⽰すような各種埋設管において吊り防護を実施しています。
ガス：LP

PLPφ1001本L＝41ｍ

⽔道：ＦＣＤ（ＧＸ）φ100

1本

L＝52ｍ、ＦＣＤ（ＧＸ）φ100

下⽔道：塩化ビニル管φ300

1本

L＝51ｍ、塩化ビニル管φ250

1本
1本

L＝35ｍ
L＝31ｍ

３．埋設物事故防⽌対策（１）早期の協議による本質的安全設計
埋設物事故を未然に防ぐためのリスク低減措置で最も重要なことは、⼯事に伴う埋設物の取り扱いを最⼩限にすることです。そのためには早めに埋設企業者と協議を開始し、⼯事内容、施⼯時期、完成時の構造物や将来の道路形状などの情報を共有することが必要です。当⼯事では着⼯当初より発注者を含めた協議を⾏うことで、①可能な限り⼯事範囲の埋設物を⼯事範囲外に移転もしくはルート変更を実施、②⼟留壁などの施⼯に伴う埋設物の切り回し回数を最⼩限にする、③吊り防護の延⻑を最⼩限にする、④⼯事終盤での再移設などが⽣じないよう将来的な計画を踏まえて移設ルートや埋設管の⾼さを決定することが実現できています。図-２に埋設吊り防護平⾯図、図-３に標準断⾯図を⽰します。

図−2

埋設吊り防護平⾯図

図−3

埋設吊り防護標準断⾯図

（２）埋設物試掘と情報共有
道路管理者・埋設企業者から⼊⼿した埋設物位置図に基づき、施⼯区域の試掘を実施しました。試掘により埋設物の実際の位置を確認してCAD図にするとともに、結果を各埋設企業者や発注者と情報共有し協議を実施しました。また⼟留壁などの全体計画平⾯図上に、埋設管の位置を重ね合わせて図⽰したハザードマップを作成しています。このハザードマップは、試掘で得た測量結果や埋設管の切り回し後の情報を速やかに反映しクラウド上に登録することで、現場でもタブレットやスマホで迅速に情報共有できるようにしました。
また、鉄道施設に近接し深さ3ｍ以上の埋設管に関しては、営業線や近隣などの周辺環境への影響を考慮し深礎⼯法による試掘や⾮開削埋設探査（ウォーターホールズ⼯法）による試掘を実施しました。⾮開削埋設探査では埋設企業者から⼊⼿した埋設物位置図に基づき、ウォータージェット⽔により探針ボーリングを⾏い、孔底を⽬視あるいはCCDカメラで確認し埋設物の位置を記録しました。写真-１に深礎⼯法による試掘状況、写真-２に⾮開削埋設探査状況を⽰します。

写真−1

写真−2

深礎⼯法による試掘

⾮開削埋設探査状況（３）埋設物に近接する⼯事における適切な施⼯管理
特に埋設物に近接する⼯事は、①⼟留壁⼯事、②薬液注⼊⼯事、③埋設管吊り防護⼯事となります。①⼟留壁⼯事においては、前述のハザードマップを活⽤した上で、埋設物に近接する箇所に軽量鋼⽮板を設置し防護措置を実施しました。また、⼟留壁と埋設管が交差する箇所においては、施⼯ステップを検討し⼟留壁完了箇所に埋設管を切り回すことで、埋設管と施⼯箇所の離隔を確保した状態で施⼯を実施しました。②薬液注⼊⼯事では、削孔箇所付近を試掘し埋設管を⽬視確認するとともに、埋設管下端の深さまでシース管を設置することで防護措置を実施し施⼯しました。

写真−3薬液注⼊時の常時変位観測また、埋設管が無い箇所で試験注⼊を実施し、注⼊圧⼒と地盤変状の傾向を事前に確認した上で埋設管近接箇所の注⼊圧⼒を定めるとともに、レーザーレベルで施⼯中の常時変位観測を⾏い施⼯しました。写真-３に薬液注⼊時の常時変位観測状況を⽰します。③埋設管吊り防護⼯事
では、現地に埋設管の位置をマーキングし、視覚的に分かりやすい状況で⼈⼒での掘削作業を実施しました。
（４）埋設物防護の維持管理設置した埋設物防護は専⽤の点検通路より定期的に点検を実施、⼤規模地震時や悪天候時にも確認を⾏っています。路⾯覆⼯や⼭留⽀保⼯などの仮設物が錯綜しており⾮常に狭隘な箇所に設置してあるため、ピンクリボンテープで注意喚起し、LED照明により照度を確保することで安全に点検できるようにしています。吊り桁等は番号を振り現場及び管理⽤図⾯に明記し、是正箇所などについては図⾯で情報共有が⾏える体制としました。また埋設企業者による点検時などにおいて、鉄道⼯事における営業線に近接した作業エリアに⼊らずに埋設物防護箇所に⾏けるよう、専⽤の出⼊り⼝や昇降設備を設けました。また、各埋設防護箇所に管種や緊急連絡先を⾊分けして明⽰するとともに、路⾯上にも埋設ラインを明⽰することで掘削⼯事における損傷事故防⽌に努めました。特にガス管付近では、地上で⽕気作業を⾏わないよう明⽰看板を設置し注意喚起をしています。写真-4に駅部東側の埋設吊り防護状況、写真-5に駅部⻄側の埋設吊り防護状況を⽰します。

写真−4

駅部東側の埋設吊り防護状況

写真−5

駅部⻄側の埋設吊り防護状況（５）関係者への教育・指導と緊急時の連絡体制
ハザードマップや過去の他現場における埋設事故事例などを使い、当現場の埋設近接作業における注意点について、JV職員を含む技能者全員に教育、指導を実施しました。特に⾒落としがちな枝管などについては、図⾯や写真を使って指⽰するとともに、現地に⾏ってみんなで確認してから作業に取りかかるよう指導しました。また、経験の浅いJV職員や職⻑は、⽇本建設業連合会が主催する地下埋設物事故防⽌講習会を受講し、現場全体の埋設物事故防⽌に関する知識レベルの向上を図りました。
現場の各所に埋設企業者の緊急連絡先を掲⽰するとともに、JV職員はポケット版の緊急連絡表を携帯することで緊急時の連絡体制を整えました。また、埋設物吊り防護箇所近傍には緊急資材（吊り⾦具、⽬地材、シリコンテープ、滑剤、グリス、ウェス、断⽔器等）を配備し、管理者を選定することで緊急時、即時に応急対応ができる設備を整えています。
４．終わりに本⼯事は、2013 年12 ⽉に着⼯して 11 年が経過していますが、今後も継続する⼯事となっています。今後は掘削、地下構造物の構築、埋戻し等を実施し、最終的には吊り防護箇所の受替え⼯事が予定されています。今回の受賞に慢⼼することなく引き続き、地下埋設物の事
故防⽌、交通災害、第三者災 害の発⽣防⽌に努め、⼯事を無事に竣⼯させたい と思います。今後とも、⽇本建設業連合会公衆災 害対策委員会地下埋設物対策部会委員様をはじめ、関係者皆様のより⼀層のご指導を賜りますようよろしくお願い致します。
2024 年 2月 15日 優良事業場表彰式
日建連 公衆災害対策委員会 委員長表彰現場