原子力発電所の運転および廃止措置状況
原 子 力 安 全 対 策 課
2022 年 ４ 月 ６ 日 現 在

１．稼働実績（設備容量 8 基 計 773.8 万 kW）
項 目

営業運転開始日

日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

２号機

1987. 2.17

関 西 電 力 ㈱美 浜 発 電 所

３号機

発電所名

３号機

1976.12. 1

1991.12.18

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所
４号機

１号機

２号機
関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所

３号機

1993. 2. 2

1974.11.14

1975.11.14

1985. 1.17

定期検査中

０．０

５３．８

(2011.8.29～未定)

０．０

５３．９

定期検査中

３２．４

５５．０

(2021.10.23～
2022.11 中旬予定)

３２．０

５５．４

運転中

７５．０６５．５

起動：2021.7.3
並列：2021.7.5
営業運転再開:2021.7.30

７３．８

６５．２

定期検査中

９６．９

７０．４

(2022.3.11～2022.8 上旬予定)

９４．４

６９．８

定期検査中

０．０

５３．６

(2011.1.10～2023.6 上旬予定※)

０．０

５４．０

定期検査中

０．０

５４．２

(2011.11.25～2023.7 中旬予定※)

０．０

５４．６

定期検査中

９６．５

７０．４

(2022.3.1～未定)

９１．６

１０１．２

６９．４
７０．７

９６．０

６９．８

５１．９

６１．１

４８．５

６０．６

運転中
４号機

1985. 6. 5

利用率・稼働率（％）
2021 年度
運開後累計

現状

起動：2021.4.12
並列：2021.4.15
営業運転再開:2021.5.13

合 計

発電電力量（億 kWh）2021 年度
運開後累計
０．０

１，９２２．９２３．４

１，８０３．６

７７．４

２，０５１．９

１００．２

２，１２２．７

０．０

１，８３８．６

０．０

１，８１９．２

７３．５

１，９９７．６

７７．０

１，９８４．５

３５１．７

１５，５４１．４※並列予定日（注１）利用率・稼働率・電力量は 2022 年３月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て
発電時間

発電電力量
（上段）設備利用率＝

認可出力×暦時間（下段）時間稼働率＝×100（％）

1

暦時間

×100（％）

２．各発電所の状況（2022 年４月６日時点）（１）運転中のプラント
発電所名状況

大飯３号機

運転中（2021.7.30 ～ ）・原子炉起動（2021.7.3 21:00）、並列（2021.7.5 16:59）、営業運転開始（2021.7.30 15:00）
・次回定期検査の予定（2022.8 下旬）

高浜４号機

特定重大事故等対処施設設置工事（2022.12 完了予定）[設置期限 2022.8.24]
運転中（2021.5.13 ～）・原子炉起動（2021.4.12 19:00）、並列（2021.4.15 17:00）、営業運転開始（2021.5.13 16:50）
・次回定期検査の予定（2022.6 上旬）（２）停止中のプラント
発電所名
敦賀２号機

状況
第 18 回定期検査中（2011.8.29 ～ 未定）
・発電停止（2011.5.7 17:00）、原子炉停止（2011.5.7 20:00）
安全性向上対策工事（完了時期未定）
第 26 回定期検査中（2021.10.23 ～ 2022.11 中旬予定）
・発電停止（2021.10.23 11:00）、原子炉停止（2021.10.23 12:56）
特定重大事故等対処施設設置工事（2022.9 完了予定）[設置期限 2021.10.25]

美浜３号機○美浜発電所３号機 非常用ディーゼル発電機の運転上の制限の逸脱
・美浜発電所３号機は、定格熱出力一定運転中の 10 月６日、Ａ－非常用ディーゼル発電機を定期試験のため起動したところ、９時 37 分に中央制御室で「Ａディーゼル発電機トリップ」警報が発信し、自動停止した。現場で「過速度」※１のトリップ警報の発信を確認したことから、９時 43 分に保安規定の運転上の制限※２の逸脱と判断した。
・機関の回転数に影響を及ぼす機器のうち、現場で点検可能なものに異常は認められなかったことから、調速装置※３に何らかの不具合が発生していた可能性が高いと推定した。
・予備の調速装置に取り替え、Ａ－非常用ディーゼル発電機の試運転を実施し、正常に作動することを確認した。
・メーカ工場等で当該調速装置を点検した結果、本体に異常はなかったものの、速度設定値が目標値よりも高く設定されていることを確認した。
・このため、中央制御室等から当該調速装置を操作する系統について調査した結果、当該系統の機器に異常は認められなかったが、信号処理を行う電子基板から偶発的に信号が発信され、速度設定値を変えた可能性があることが否定できないことから、念のため当該基板を交換する。
※１ 回転数が異常に上昇した際、自動停止させるための保護装置。
※２ 保安規定第７４条において、非常用ディーゼル発電機２基が動作可能であることが求められている。
※３ ディーゼル機関の回転数を一定に保つ装置。

（2021 年 10 月 21 日、11 月１日、12 月３日公表済み）

・当該基板交換後、他発電所において調速装置の速度設定値が僅かに変動していることを確認した。このため、調査を行った結果、所内母線※４の電源供給元を切り替える際、ＤＧ停止中に所内変圧器系統等の受電しゃ断器を投入する操作を行うと、本来ＤＧ運転時に機能する自動同期併入装置※５が作動し、調速装置の速度設定値が高くなることが分かった。
・原因調査の結果、受電しゃ断器等の動作回路の基本設計を行った会社が作成した図面では、自動同期併入装置の動作回路が回路記号を用いず、回路名称のみで記載されていたことから、その図面に基づき詳細な回路図を作成した会社が、同装置の作動条件を正しく回路図に反映できていなかったことが分かった。
・また、所内母線の電源供給元を切り替えた回数と再現試験の結果、調速装置の速度設定値がＤＧが自動停止する値まで変動することを確認した。
2発電所名美浜３号機

状況
・このため、ＤＧが自動停止した原因は、前回の定期試験から今回の試験までの間に所内変圧器系統等の受電しゃ断器の投入操作を行った際、自動同期併入装置が作動し、調速装置の速度設定値が高くなったためと推定された。
・対策として、ＤＧ停止中に所内変圧器系統等の受電しゃ断器を投入しても、自動同期併入装置が作動しない回路に変更する。また、今回の事例を踏まえ、基本設計図面に回路名称のみ記載された部分については、今後は詳細な回路図を作成した後、改めて基本設計を行った会社が確認することとした。
・なお、基本設計図面が回路名称のみとなっている他の回路について確認した結果、基本設計通りに詳細な回路図が作成されていることを確認した。
※４ 発電所の運転に必要な機器に電力を供給するための設備。
※５ 所内母線の電圧・周波数・位相に合わせてＤＧの運転状態を自動的に調整し、しゃ断器を投入させるための装置。デジタル式の中央制御盤への取替えにあわせて導入したもの。

大飯４号機

第 18 回定期検査中（2022.3.11 ～ 2022.8 上旬予定）
・発電停止（2022.3.11 9:55）、原子炉停止（2022.3.11 12:18）

高浜１号機

特定重大事故等対処施設設置工事（2022.8 完了予定）[設置期限 2022.8.24]
第 27 回定期検査中（2011.1.10 ～ 2023.6 上旬予定※）※並列予定日・発電停止（2011.1.10 10:03）、原子炉停止（2011.1.10 12:20）

高浜２号機

特定重大事故等対処施設設置工事（2023.5 完了予定）[設置期限 2021.6.9]
第 27 回定期検査中（2011.11.25 ～ 2023.7 中旬予定※）※並列予定日・発電停止（2011.11.25 23:02）、原子炉停止（2011.11.26 2:26）
特定重大事故等対処施設設置工事（2023.6 完了予定）[設置期限 2021.6.9]
第 25 回定期検査中（2022.3.1 ～ 未定） ※当初 2022.6 中旬予定
・発電停止（2022.3.1 11:00）、原子炉停止（2022.3.1 13:17）

高浜３号機○蒸気発生器伝熱管の傷・定期検査中、３台ある蒸気発生器（ＳＧ）の伝熱管全数について、渦流探傷検査を実施したところ、Ａ－ＳＧの伝熱管２本およびＢ－ＳＧの伝熱管１本について、有意な信号指示が認められた。
・このうちＡ－ＳＧの１本は、高温側の管板部に内面（１次側）からの割れとみられる信号指示で、残りの１本とＢ－ＳＧの１本は、管支持板部付近に外面（２次側）からの減肉とみられる信号指示であった。
・今後、外面からの信号指示があった伝熱管の外観等を確認するため、小型カメラによる調査等を実施する。また、内面からの信号指示が認められた伝熱管については、発生位置から従来と同様の応力腐食割れと考えられるため、信号指示箇所の詳細調査等を実施する予定である。
（2022 年３月 30 日 公表済み）（３）廃止措置中のプラント
発電所名ふげん状況
廃止措置中（2008.2.12 ～ ）・原子炉建屋内機器等の解体撤去作業中（2019.7.1 ～ ）もんじゅ

第２回定期事業者検査（2021.10.4 ～ 2022.3.24）
廃止措置中（2018.3.28 ～ ）・燃料体の取出し作業中（原子炉容器から炉外燃料貯蔵槽への移送）（2022.3.30～）

敦賀１号機
美浜１号機
美浜２号機
大飯１号機
大飯２号機

第２回定期事業者検査中（2021.9.14 ～ 2022.8 下旬予定）
廃止措置中（2017.4.19 ～ ）・圧縮減容装置の設置作業（2022.1.11 ～2022.3.25）
廃止措置中（2017.4.19 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（1 号 2018.4.2 ～ 、2 号 2018.3.12 ～ ）廃止措置中（2019.12.11 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～ ）3

３．原子力規制委員会への申請状況（2022 年４月６日時点）（１）新規制基準適合性に係る申請を実施中のプラント
発電所名
敦賀２号機

申請
原子炉設置変更許可※

工事計画認可保安規定変更認可※2020 年 ２月
2020 年 10 月
2021 年 ８月

申請日
2015.11. 5

補正書提出日

許認可日

-----

2015.11. 5--

原子力規制庁が敷地内破砕帯に係る審査資料のボーリングコア柱状図データの書き換えについて指摘
原子力規制庁は、書き換えの原因分析については原子力規制検査で確認することとし、審査を継続する方針を決定
原子力規制委員会は、原子力規制検査の経過報告を受けて、審査資料の品質を確保する業務プロセスの構築が確認されるまで審査会合を実施しないことを決定

特定重大事故等対処施設の設置※１に係る申請
発電所
申請
申請日
2018. 4.20
原子炉設置変更許可
美2020. 7.10
３号機
工事計画認可浜
2021. 9.17
保安規定変更認可2019. 3. 8原子炉設置変更許可
大2020. 3. 6３、４号工事計画認可※２
2020. 8.26
飯2021. 9.17
保安規定変更認可補正書提出日

許認可日 設置期限日

2020. 4. 1, 2020. 5.22
2021. 3.24, 2021. 3.31
2022. 2.24、2022. 3.24
2019.12.26, 2020. 2. 5
2020. 4.14, 2020.12.14
2021. 4.30, 2021. 8.13
2022. 2.24

2020. 7. 82021. 4. 6 2021.10.25
2022. 3.25
2020. 2.26
2020.12.22
2022. 8.24
2021. 8.24
2022. 3.24

※１ 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。
※２ 複数回に分割して申請

４．燃料輸送実績（2022 年３月２日～４月６日）＜新燃料輸送＞なし＜使用済燃料輸送＞なし
５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（2022 年３月２日～４月６日）
発電所名
高浜発電所

大飯発電所

美浜発電所

概要

青森県の日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターに、均質固化体 240 本、充填固化体 520 本（輸送容器 95 個）を搬出（R４.３.16 発電所出港）
青森県の日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターに、均質固化体 272 本、充填固化体 120 本（輸送容器 49 個）を搬出（R４.３.18 発電所出港）
青森県の日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターに、充填固化体 560 本（輸送容器 70 個）を搬出（R４.３.20 発電所出港）

4参考
１．記者発表実績（2022 年３月２日～４月６日）
年月日
番号
概 要
2022.３.９ 38 大飯発電所４号機の第18回定期検査開始について
高浜発電所、大飯発電所および美浜発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送
2022.３.11 39
について
2022.３.23 40 第217回 福井県原子力環境安全管理協議会の開催について
2022.３.23 41 美浜発電所１、２号機の廃止措置計画変更認可について
2022.３.25 42 新型転換炉原型炉ふげんの第２回定期事業者検査終了について
高浜発電所３号機の定期検査状況について（蒸気発生器伝熱管の渦流探傷
2022.３.30 43
検査結果）
2022.４.６ 1
福井県内の原子力発電所の運転実績等について（令和３年度）

２．主な出来事（2022 年３月２日～４月６日）
年月日
概 要
ロシア軍がウクライナのザポリージャ原子力発電所に武力攻撃を行ったことを受けて、知事が国に対して、自衛隊による迎撃態勢に万全を期すこと、嶺南地域
2022.３.８ への自衛隊の配備を実現すること、関係法令等の内容を検証し、その結果および対応方針を明らかにすること、避難経路や避難手段の確保等の具体的な対応を示すことなどを要請した。
2022.３.25 福井県原子力環境安全管理協議会（第 217 回：敦賀市）
知事は、総合資源エネルギー調査会原子力小委員会の第 25 回会合に出席し、革新炉の開発について、研究開発そのものが目的化することがないように、あわせて将来の新増設・リプレースについても議論が必要であること、いつごろまでの2022.３.28
導入を目指すのかの目標を明確にすることが重要であること、そもそも、原子力全体でどれだけの規模が必要なのか議論したうえで、革新炉はそのうちどの程度を担うのかを合わせて検討するべき等の意見を述べた。
櫻本副知事は、「もんじゅ廃止措置に係る連絡協議会」に出席し、文部科学省および資源エネルギー庁から、「もんじゅ」の廃止措置の状況等について説明を受2022.３.30けた。これに対し県からは、「もんじゅ」の廃止措置、高速炉の拠点化、地域振興等の取組みについて、引き続き政府一体となって対応するよう求めた。

新規制基準適合審査等に係る許認可の実績
１．新規制基準適合性に係る申請
発電所申請
原子炉設置変更許可
美３号機
工事計画認可浜
保安規定変更認可2015. 3.17

原子炉設置変更許可

2013. 7. 8

大飯

３、４号機

１、２号機

高浜

３、４号機

１～４号機

申請日

補正書提出日許認可日

2015. 3.17

2016. 5.31, 2016. 6.23
2016. 2.29, 2016. 5.31, 2016. 8.26,2016.10. 7
2019. 7.31
2016. 5.18 2016.11.18 2017. 2. 3,2017. 4.24
2016.12. 1, 2017. 4.26, 2017. 6.26,2017. 7.18, 2017. 8.15
2016.12. 1, 2017. 8.25
2016. 1.22, 2016. 2.10, 2016. 4.12
2015.11.16, 2016. 1.22, 2016. 2.29,2016. 4.27, 2016. 5.27
2014.10.31, 2014.12. 1, 2015. 1.28
2015. 2. 2, 2015. 4.15, 2015. 7.16,2015. 7.28

2016.10. 5

2015.11.26

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

2013. 7. 8
2013. 8. 5※1
2013. 7. 8
2015. 3.17

工事計画認可2015. 7. 3

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

2019. 7.31
2013. 7. 8
2013. 7. 8
2013. 8. 5※2
2013. 7. 8
2013. 8. 5※2
2013. 7. 8
2019. 9.26
2020.10.16

工事計画認可工事計画認可３号機
４号機

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可※3
工事計画認可※3

2016.10.26
2020. 2.27
2017. 5.24
2017. 8.25
2017. 9. 1
2016. 4.20
2016. 6.10
2021. 2.15
2015. 2.12
2015. 8. 4

2015. 2. 2, 2015. 4.15, 2015. 9.292015.10. 9

2015. 6.19, 2015. 9.29
2020. 8.20-

2015.10. 9
2020.12. 2
2021. 2. 8

※１ 2016.12.1 の補正書に 2013.8.5 の申請内容を含めたため、2013.8.5 の申請を取り下げた。
※２ 2015. 2.2 の補正書に 2013.8.5 の申請内容を含めたため、2013.8.5 の申請を取り下げた。
※３ 津波警報が発表されない可能性のある津波への対応に係るもの

特定重大事故等対処施設の設置※１に係る申請
発電所申請
原子炉設置変更許可

申請日

補正書提出日許認可日

2016.12.22

2017. 4.26, 2017.12.15
2018.10. 5, 2019. 2.19,2019. 3.20, 2019. 4. 9,2019. 4.19
2019. 5.31, 2019. 8. 2,2019. 8.21
2019. 8. 2, 2019. 9.27
2019.12.25, 2020. 2.13
2016. 6. 3, 2016. 7.12
2018.12.21, 2019. 4.26,2019. 7.17, 2019. 7.30
2020. 9. 8, 2020. 9.17
2020. 9.28

2018. 3. 7

2018. 3. 8

１、２号機

工事計画認可※２

高浜

３、４号機

2018.11.16

原子炉設置変更許可

2019. 3.15
2019. 5.31
2014.12.25

工事計画認可2017. 4.26

保安規定変更認可

2020. 4.17

設置期限日

2019. 4.25
2021. 6. 9
2019. 9.13
2019.10.24
2020. 2.20
2016. 9.21
2019. 8. 7
2020.10. 7３号運用開始2020.12.11
４号運用開始2021. 3.25

※１ 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。
※２ 複数回に分割して申請

２．運転期間の延長に係る申請
発電所
申請
申請日
※
運転期間延長認可（運転期間60年）
美2015.11.26
３号機
浜
保安規定変更認可（高経年化技術評価など）※
高 １、２号機 運転期間延長認可（運転期間 60 年）
2015. 4.30
浜保安規定変更認可（高経年化技術評価など）※

補正書提出日認可日2016. 3.10, 2016. 5.31,
2016. 8.26, 2016.10.28

2016.11.16

2015. 7. 3, 2015.11.16,
2016. 2.29, 2016. 4.27,
2016. 6.13

2016. 6.20

原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り 20 年を上限として延長が可能とされている。