第 105 回（H28 年度第 8 回）MT 委員会議事録
日時: 2016 年 12 月 20 日 15:00–16:30
場所: RIBF 棟 2F 小会議室
出席: 酒井 a（委員長）、延與 a, †、阿部 a、福西 a、加瀬 a、和田 c、森本 a、櫻井 a、矢向 b、上野 a、上坂 a、上蓑 a、若杉 a、吉田光 a、山口英 b、羽場 a, †、本林 a, †、吉田敦 a,†、中村 e, †、道正 b, †、米田 a
欠席: 下浦 b, †、宮武 c, †、上垣外 a、奥野 a、磯部 d, †、森田 a, †、大津 a, †、田中 a, †、馬渕 a, †a

RNC / b CNS / c KEK / d RIBF-UEC / e Tokyo Tech / † Observer（順不同・敬称略。以下同様）【報告】
1. MT 実施状況（米田）MT の実施状況について報告があった。前回 MT 委員会以降、238U ビームを使用する武智 Gr の実験を完了し、その後の 238U 実験は加速器トラブルのためキャンセルした。48Ca ビームを使用する実験に移行し、PAC で認められた実験課題 4 件を消化したが、最後の新同位元素探索実験は BigRIPS 冷凍機トラブルによりキャンセルした。旧施設では CRIB の長期実験等ほぼ予定通り実施した。
2. MT スケジュール変更報告（米田）MT スケジュールの変更について報告があった。SRC-BigRIPS 実験のスケジュールを、トラブル対応のため以下のように変更した。
(before)(after)11/10 9pm - 11/12 9am(cancelled)

MS-EXP16-06(Tanaka) 11/12 9am - 11/12 9pm(cancelled)

SAMURAI36(Orr)

11/17 9pm - 11/20 9pm

11/16 9am – 11/19 9am

SAMURAI27(Kobayashi) 11/20 9pm - 11/24 9am

11/19 9am – 11/22 9pm

RIBF132(Kanungo)

11/24 9am - 11/27 9am

11/22 9pm – 11/25 9pm

RIBF03(Fallon)

11/27 9am - 12/3 9pm

11/25 9pm – 12/2 9am

SAMURAI20(Caesar) 12/3 9pm – 12/7 9pm

12/2 9am – 12/6 9am

DA(Ahn)(cancelled)

BRIKEN(Nishimura)

12/7 9pm - 12/10 9pm

RILAC2+RRC で実施した加速器 MS のスケジュールを 1.5 日延長した。
(before)MS-ACC16(Kamigaito) 12/16 9am – 12/18 9am(after)12/16 9am – 12/19 9pm

RILAC 単独伊藤実験のスケジュールを、実験 Gr の要望により以下のように変更した。
LINAC24-04(Ito)(before)(after)12/13 9am – 12/16 9am

12/13 9am – 12/16 9pm
12/17 9am – 12/17 9pm

LINAC24-05(Ito)

12/19 9am – 12/23 9am

12/19 9pm – 12/23 9am

3. 加速器運転報告（福西）加速器の運転報告があった。10 月 17 日から 11 月 12 日まで供給した 238U ビームについては、最大強度 40.7pnA、ビーム可用度は 85.2%であった。可用度 98%以上の日が 52%で、これは 1 年前の 3 倍にあたり、トラブルがなければほぼノンストップでビームを供給し続けられるようになってきている。11 月 15日から 12 月 6 日まで供給した 48Ca ビームに関しては、最大強度は 738pnA（推定値、ファラデーカップで受けられない）、可用度は 96.5%で安定したビーム供給であった。50eµA のイオン源出力で開始したが、約 1 ヶ月にわたって維持するためにイオン源試料の消費率を抑えなければならず、多くの時間加速器が受けられる電流より低い平均電流値で運転せざるをえなかった。MT 期間を短くして平均ビーム強度を大きくするスケジューリングの方が総じて高効率となる可能性がある。年間を通しての可用度は91.2%で、前年（92.1%）より低下したが、大きなトラブルによる長期停止を除けば停止時間は短縮されており、改善されている部分も多い。SRC のトリムコイルのクエンチ検出器にトラブルが発生しており、冬期の SRC 停止期間中に調査する。
4. BigRIPS 運転報告（吉田光）
BigRIPS の運転報告があった。238U 1 次ビームを用いる実験では、武智 Gr に Ca と Ni の 2 次ビームを供給した。その後の 48Ca 1 次ビームを用いる実験では、Orr Gr, 小林 Gr に C, Ne の 2 次ビームを、
Kanungo Gr に B, C, F の 2 次ビームを、Fallon Gr に Al 2 次ビームを、Caesar Gr に F, O 2 次ビームをそれぞれ供給した。12 月 5 日、BigRIPS の STQ5 台に液体ヘリウムを供給している大型ヘリウム冷凍機の圧縮機から大きな異音が発生するようになり、12 月 6 日に停止した。圧縮機はその後ベアリングを交換し、復旧した。
5. 加速器マシンスタディ報告（福西）加速器マシンスタディの報告があった。51V の加速試験を RILAC2+RRC で実施した。イオン源から 12価で約 4pµA のビーム電流を引き出し、RRC 出口でのビーム強度は 1.5pµA であった。エネルギーは目標であった 6MeV/u を達成した。EDC 取り出し部でビームロスがあるなど高効率化に向けて改善可能な箇所が明らかになった。イオン源から 13 価を引き出す方が有利である可能性があり、引き続き加速試験を実施する予定である。
6. パラサイト実験報告（中村）パラサイト実験の報告があった。東工大で製作した中性子検出器 HIME の動作確認、性能評価を行う
ために、SAMURAI27、SAMURAI20 の実験の際に HIME 検出器を NEBURA の後方に設置し、こぼれてくる中性子を検出した。反跳陽子の飛跡測定の可能性、位置分解能を評価するためのデータを取得した。SAMURAI20 の際にパラサイト測定する申請が遅くなり、事前に MT 委員会に諮ることができなかったことに関し、陳謝の意が表された。
7. fRC 室ビーム量制限の変更について（上蓑）使用可能なビームの制限に変更があり、報告された。fRC は He より重いイオンの加速が可能になり、RILAC2 では H, D が加速可能な粒子として追加された。RILAC では、エネルギーの上限が 7.5MeV/uとなった。詳細は、web ページ http://www.nishina.riken.jp/researcher/ribf/shiyoukyoka.pdf に掲載されている。この変更によって、Zn ビームを RILAC2 から加速することが可能になった。
8. ImPACT 来年度方針について（道正）ImPACT の来年度の方針について報告があった。来年度は、2017 年 3 月に完成予定の OEDO を用いた実験を開始する。上期はコミッショニング実験を実施し、下期に本実験を行うことを計画している。上期の計画については 2017 年 1 月の MT 委員会にて詳細を報告する。
9. PAC 進捗状況（米田）PAC の進捗について、以下の報告があった。
・ 17th NP-PAC: 2016 年 12 月 1 日から 3 日の 3 日間開催した。次回は 2017 年 12 月 7 日（木）から 9日（土）で調整中。
・ 13th ML-PAC： 2017 年 1 月 19 日、20 日に開催。RIBF 旧施設実験課題申請は 5 件 28 日。
・ 6th In-PAC： 2017 年 1 月 13 日開催。

【議題】
1. 前回議事録承認（酒井）2. 2017 年 3 月 SRC-BigRIPS 早期開始について（酒井）2017 年 3 月末に、2016 年 12 月に装置トラブルで実施できなかった実験をスケジュールすることが共用促進より提案され、審議が行われた。3 月最終週には生物照射実験がスケジュールされていたが、前の週と一般公開時に移動し、RI 製造実験を最終週に移動することで 3 月 25 日以降に 48Ca でのSRC-BigRIPS 実験を実施可能にする。実験は 48Ca での新同位元素探索実験で、実験期間は 3 日間。
審議の結果、特に異論は出ず、割り当て可能な日数やガス契約の調整を経て最終決定とすることとなった。

3. 2017 年度年間 MT 計画 (米田)2017 年度の年間 MT 計画の概要が共用促進から示され、意見の聴取が行われた。2017 年度上期のビームタイム割り当て募集がまもなく始まるが、その際には今年度と同じ 5 ヶ月の運転を仮定する。上期のビーム種は 48Ca から始めて、238U、70Zn、軽イオンを想定する。下期は、238U、78Kr、70Zn、軽イオンの可能性があるとする。RILAC は加速器増強化工事のため 7 月以降は使用不可となる。
委員からは特に異論は寄せられなかった。

4. 次回以降 MT 委員会の日程


次回 MT 委員会は 1/17（第 3 火曜日）15:00 –で調整する。

次々回 MT 委員会は 2/14（第 2 火曜日）15:00 – で調整する。

（以上）