第 102 回（H28 年度第 4 回）MT 委員会議事録
日時: 2016 年 9 月 8 日 15:00–16:40
場所: RIBF 棟 2F 小会議室
出席: 酒井 a（委員長）、下浦 b, †、宮武 c, †、福西 a、上垣外 a、加瀬 a、和田 c、櫻井 a、矢向 b、上蓑 a、若杉 a、吉田光 a、山口 b、磯部 d, †、羽場 a, †、本林 a, †、吉田敦 a,†、大津 a, †、田中 a, †、今井 b, †、西村俊 a, †、Schury a, †、米田 a
欠席: 延與 a, †、阿部 a、森本 a、奥野 a、上野 a、上坂 a、森田 a, †、馬渕 a, †a

RNC / b CNS / c KEK / d RIBF-UEC / † Observer（順不同・敬称略。以下同様）【報告】
1. MT 実施状況（米田）MT の実施状況について報告があった。前回 MT 委員会以降、7 月は旧施設実験を、8 月は月末の加速器 MS のみを実施した。9 月 1 日の生物照射実験から旧施設の実験を再開した。
2. MT スケジュール変更報告（米田）MT スケジュールの変更について報告があった。夏期電力使用制限期間開始の 7 月 19 日午前 9 時に加速器が全停止しているように、直前の実験を午前 8 時半に終了するように変更した。
(before)(after)

NP1512-LINAC7R1-03(Schury)

9am, 12July – 9am, 19July 8:30am, 12July – 8:30am, 19July

NP1512-RRC40-01(Watanabe)

9am, 17July – 9am, 19July 8:30am, 17July – 8:30am, 19July

7 月下旬の加速器マシンスタディ MS-ACC16-04 を半日延長した。
(before)MS-ACC16-04(Imao) 9am, 23July – 9pm, 24July(after)
9am,23July – 9am, 25July

9 月 2 日 21 時から 7 日 9 時までの予定だった ML1602-RRC43(Yamazaki, 22Ne@70MeV/u, RIPS)を、ビーム停止時間分の補償として 6 時間延長した。
(before)ML1602-RRC43(Yamazaki)

9pm, 2Sep – 9am, 7Sep

(after)9pm, 2Sep – 3pm, 7Sep

3. 加速器マシンスタディ報告（上垣外）
加速器マシンスタディの報告があった。AVF での粒子加速をハーモニック数 h=1 で可能にし、陽子のエネルギーの上限を 30MeV まであげるよう AVF の入射部を入れ替え、加速試験を実施した。陽子のエネルギーは、RF の電圧不足で 30MeV には到達しなかった。また、他の重イオンビームの通過効率が半分程度であることもわかったため、加速試験後もとの状態に戻した。等時性の調整など詰め切れていない部分もあるため、来年時間のあるときに再度試験を実施したい。
4. MR-TOF グループビーム種変更（Schury）

MR-TOF 実験グループがビーム種変更をビームタイム中、変更の直前に申請したことについて、経緯の報告があった。当初の計画では 50Ti ビームで実験を実施する予定であったが、強度が不十分であることが判明した。この事態は事前予測の範囲内で、不十分であった場合は 22Ne ビームを使用するとして申請してあったが、22Ne ビームで使用する標的の準備が間に合わず、対応を実験中に検討した結果代わりに 40Ar ビームで実験を実施することに決めた。実験はうまくいき、有意義なデータを取得することができた。
今回の使用計画書変更を受けて、共用促進より、安全審査のため使用計画書の変更は実験の 10 日前までに提出することになっていることが改めて周知された。安全軽視の姿勢につながることのないようルールを遵守し、使用計画書変更などは早めの対応を心掛けるよう、強く注意喚起された。
5. 研究記録保存報告（米田）研究記録保存の実施状況について報告があった。2015 年 4 月から加速器を使用して実験をした実験グループが研究記録保存を実施済みかどうかのまとめが報告され、概ね実施済みであったものの一部未実施のグループがあった。今後も定期的に実施状況を確認していく。
6. PAC 進捗状況（米田）PAC の進捗について、以下の報告があった。
・ 17th NP-PAC: 2016 年 12 月 1 日から 3 日の 3 日間開催する予定。課題申請締め切り 10 月 11 日。
課題提出締め切り後の差し替えは受け付けない。
・ 13th ML-PAC： 2017 年 1 月 19 日、20 日に開催予定。課題提出締め切りは 10 月 16 日ごろの予定。
・ 4th In-PAC： メール審議にて 8 月に課題審査を実施し、１課題採択された。次回は 11 月-12 月に開催する予定。

【議題】
1. 前回議事録承認（酒井）2. 2016 年度下期 MT スケジュール (米田)2016 年度下期の MT スケジュール案が共用促進より示され、審議された。新施設は 10 月 8 日の計画停電開けから立ち上げ、238U ビームでインパクト実験 10 日を含めて約 1 ヶ月、その後 48Ca ビームで約 1 ヶ月運転し、12 月 7 日午後 9 時に終了する。ガス契約の制限で延長することはできない。RILAC は、現在PAC で採択されている MR-TOF の実験を年内に消化し、年明けから GARIS2 での超重元素探索実験に移行する。1 月下旬から 2 月上旬に工事のため冷水停止が予定されており、そのスケジュールがはっきりしてから超重元素探索実験の日程を決める。その他 AVF 単独実験、RRC 実験は、ビームタイム割り当て要望に添う形でスケジューリングした。
審議の結果、共用促進案に特に異論は出ず、そのまま承認された。

3. パラサイト実験申請（西村俊）

BRIKEN の実験グループからパラサイト実験の申請があった。1) BRIKEN 実験の直前に実施する武智グループの実験で下流に来るビーム粒子を使用して検出器を立ち上げるとともに可能なら 77Ni 近傍核のベータ遅発中性子の測定を行う、2) 48Ca １次ビームを使用する Fallon グループの実験の際に下流に来るビーム粒子を使用して 40Mg 近傍核のベータ遅発中性子の測定を行う、の２つの測定で、上流で行われるメイン実験に支障を及ぼさない。Ni 近傍領域の測定は NP-PAC で採択された内容に含まれるが Mg 近傍領域の測定は含まれていない。
審議の結果、その位置づけや成果の取扱いについてセンター長と協議して実施の可否を判断することとなった。

4. MS 申請（羽場）マシンスタディの申請があった。RILAC のビーム強度増強に備えて放射線遮蔽を増やす必要があり、その厚さを決めるためビームを使用して放射線の量を実測する。18O 7MeV/u のビームを GARIS1、2 両方に照射し、下流のビームストッパーに止める。標的位置に C, Al, Cu, Ta 等の標的物質を設置し、それぞれについて測定する。
審議の結果、委員からビームエネルギーは 6MeV/u が上限との指摘があったが、6MeV/u での測定でも問題ないとのことで、マシンスタディ実施が承認された。

5. 実験課題スポークスパーソンの変更（米田）2 件の実験課題からスポークスパーソンを変更したいとの連絡があったことが共用促進から報告され、意見の聴取が行われた。1) NP1406-SAMURAI19R1 “Investigation of the 4n system at SAMURAI bymeasuring p,p quasi-free scattering at large momentum transfer in complete kinematics” のスポークス
パ ー ソ ン を S.Paschalis/S.Shimoura か ら

D.Rossi/S.Paschalis/S.Shimoura へ 変 更 、

2)NP1512-SAMURAI34 “Many-neutron systems: search for superheavy 7H and its tetraneutron decay” のスポークスパーソンを K.Kisamori/M.Marques から、M.Marques へ変更、の 2 件で、委員からは特に意見は寄せられなかった。

6. 次回以降 MT 委員会の日程


次回 MT 委員会は 10/18（第 3 火曜日）15:00 –で調整する。

次々回 MT 委員会は 11/8（第 2 火曜日）15:00 – で調整する。

（以上）