第 104 回（H28 年度第 7 回）MT 委員会議事録
日時: 2016 年 11 月 8 日 15:00–15:55
場所: RIBF 棟 2F 小会議室
出席: 酒井 a（委員長）、宮武 c, †、加瀬 a、和田 c、森本 a、矢向 b、上蓑 a、若杉 a、吉田光 a、山口英 b、磯部 d, †、羽場 a, †、本林 a, †、吉田敦 a,†、田中 a, †、今尾 a, †、山口由 a, †、園田 a, †、米田 a
欠席: 延與 a, †、下浦 b, †、阿部 a、福西 a、上垣外 a、奥野 a、櫻井 a、上野 a、上坂 a、森田 a, †、大津 a, †、馬渕 a, †a

RNC / b CNS / c KEK / d RIBF-UEC / † Observer（順不同・敬称略。以下同様）【報告】
1. MT 実施状況（米田）MT の実施状況について報告があった。前回 MT 委員会以降、新施設では 238U の実験を 2 課題(ImPACT, Rare RI Ring MS)実施した。このあと、PAC で採択された実験 2 課題、MS１課題実施し、48Caに切り替える予定である。旧施設では、RILAC 単独で PAC 採択課題を 2 課題実施した。AVF 単独では学生実験を今日実施している。11 月 14 日から 14 日間の CRIB 実験が予定されている。
2. MT スケジュール変更報告（米田）MT スケジュールの変更について報告があった。SRC-BigRIPS 実験のスケジュールを、電力供給のトラブル等に対応するため、以下のように変更した。
(before)(after)ImPACT16-02(Sakurai)

10/17 9am – 10/28 9am

10/20 9am - 11/1 7am

MS-EXP16-10(Yamaguchi)

10/28 9am – 10/31 9am

11/1 7am - 11/4 9amRIBF123(Takechi)

10/31 9pm – 11/6 9am

11/4 9pm - 11/10 9pm

MS-EXP16-02(Sato)

11/6 9pm - 11/7 9am(cancelled)

BRIKEN(Nishimura)

11/7 9am – 11/8 9pm

11/10 9pm - 11/12 9am

MS-EXP16-06(Tanaka)

11/8 9pm – 11/9 9am

11/12 9am - 11/12 9pm

MS-EXP16-07(Yoshida)

11/14 9am - 11/14 9pm(cancelled)

SAMURAI36(Orr)

11/14 9pm – 11/17 9pm

11/17 9pm - 11/20 9pm

SAMURAI27(Kobayashi)

11/17 9pm – 11/21 9am

11/20 9pm - 11/24 9am

RIBF132(Kanungo)

11/21 9am – 11/24 9am

11/24 9am - 11/27 9am

RIBF03(Fallon)

11/24 9am – 11/30 9pm

11/27 9am - 12/3 9pm

SAMURAI20(Caesar)

11/30 9pm - 12/4 9pm

12/3 9pm – 12/7 9pm

DA(Ahn)12/4 9pm - 12/7 9pm

12/7 9pm - 12/10 9pm

11 月 2 日午前 9 時まで実施予定であった RILAC 単独木村実験（NP1512-LINAC23-03）を、2 日間延長し 11 月 4 日午前 9 時までとした。
(before)(after)

LINAC23-03(Kimura)

10/28 9pm – 11/2 9am 10/28 9pm – 11/4 9am

12 月 9 日から 10 日に実施予定であった RILAC2+RRC 為ヶ井実験(ML1602-RRC42-01)を、SRC-BigRIPS 実験延長のため 1 月に実施する。
(before)RRC42-01(Tamegai)(after)12/9 9am – 12/10 9am 1/11 9am – 1/12 9am

3. 加速器運転報告（福西）加速器の運転報告があった。10 月 17 日から 11 月 7 日まで 21 日間、比較的低強度の 238U ビームをSRC-BigRIPS に供給した。SRC, RRC の共振器アンプの故障等トラブルがいくつかあったものの、全体としては供給率 90%で運用できている。大強度調整後、11 月 8 日、ビーム供給を再開した。ビーム量はピークで 40pnA で、今回は RRC 取り出し部でのビーム損失の多さがビーム量を制限する結果となった。
4. BigRIPS 運転報告（吉田光）
BigRIPS の運転報告があった。10 月 17 日、BigRIPS の STQ5 台に液体ヘリウムを供給している大型ヘリウム冷凍機のタービンが停止するトラブルが発生し、47 時間復旧に要した。その後 ImPACT、Rare RI
Ring に 2 次ビームを供給し、武智 Gr に Ni と Ca の 2 次ビームを供給した。最初のトラブルを除いて順調なビーム供給であった。
5. 加速器マシンスタディ報告（今尾）加速器マシンスタディの報告があった。7 月 23 日午前 9 時から 25 日午前 9 時まで、238U 14MeV/u のビームをもちいてガスストリッパの試験を行なった。RILAC 大照射室にて He, N2 のガスストリッパで価数分布を測定した。238U ビームの大強度化には、低価数で大強度のイオン源の利用が有効で、そのビームを加速可能にするプラズマストリッパの実現に向けてさらに開発を進めていく。次回の試験は 4 月以降に1 日実施したい。
6. Rare RI Ring マシンスタディ報告（山口由）
Rare RI Ring マシンスタディの報告があった。中性子数 46 の同中性子体の複数核種が混ざったビームを 238U ビームから生成し、Rare RI Ring の動作確認、性能評価を行なった。今回のマシンスタディでは複数核種の取り出しを試み、少なくとも 5 核種同時に取り出すことに成功した。また、BigRIPS でのビーム粒子の飛行時間を利用したゲートを新たに導入し、欲しいものを残しつつトリガーレートを下げるのに有効であることを確認した。実験データの詳細な解析はこれからであるが、10-6 台の質量測定精度は達成できている。
7. PAC 進捗状況（米田）PAC の進捗について、以下の報告があった。
・ 17th NP-PAC: 2016 年 12 月 1 日から 3 日の 3 日間開催する。10 月 11 日に課題申請を締め切った。
課題数は新施設 18 件 171.5 日、旧施設 8 件 91.5 日、うち 1 件は BigRIPS-RIPS 両方の実験を申請している。

・ 13th ML-PAC： 2017 年 1 月 19 日、20 日に開催。課題提出を 10 月 16 日に締め切った。RIBF 旧施設実験課題申請は 5 件 28 日。
・ 6th In-PAC： 2017 年 1 月 13 日開催。

【議題】
1. 前回議事録承認（酒井）2. マシンスタディ申請 (園田)PALIS マシンスタディの申請があった。10 月の ImPACT 実験の際に主にパラサイトで PALIS の動作確認、性能評価を行い、統計量が不十分で断定できないものの引き出した Ru 同位体のレーザ共鳴イオン化の共鳴ピークを観測することができた。このあと引き続き、武智 Gr の BigRIPS 実験中もパラサイトで測定を継続したい。武智 Gr の実験では、2015 年のマシンスタディで測定を試みた Cu 同位体を測定の対象とすることができる。前回はガス流で引き出すところまで確認したが、今回はレーザ分光測定まで行いたい。
審議の結果、パラサイト実験として引き続き測定を行うことが承認された。また、PALIS の今後の運用方法について、実験グループで議論してまとまった段階で提案することが要望された。

3. 次回以降 MT 委員会の日程


次回 MT 委員会は 12/20（第 3 火曜日）15:00 –で調整する。



次々回 MT 委員会は 1/17（第 3 火曜日）15:00 – で調整する。

（以上）