原子力発電所の運転および廃止措置状況
原 子 力 安 全 対 策 課
2023 年 ９ 月 １ 日 現 在

１．稼働実績（設備容量 8 基 計 773.8 万 kW）
項目

営業運転
開始日

日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

２号機

1987. 2.17

関 西 電 力 ㈱美 浜 発 電 所

３号機

発電所名

３号機
関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所
４号機

１号機

２号機
関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所
３号機

４号機

利用率・稼働率（％）
2023 年度 運開後累計

現状

0.0

51.8

0.0

51.8

104.5

55.5

100.0

55.9

102.6

66.1

営業運転再開:2023.1.12

100.0

65.8

定期検査中

102.4

70.9

(2023.8.31～2023.11 下旬予定)

99.9

70.3

定期検査中(2011.8.29～未定)

運転中
1976.12. 1 起動：2022.8.30

並列：2022.9. 1
営業運転再開:2022.9.26

運転中1991.12.18 起動：2022.12.16
並列：2022.12.18
1993. 2. 2

1974.11.14

1975.11.14

運転中

19.0

52.2

起動：2023.7.28
並列：2023.8. 2
営業運転再開:2023.8.28

19.8

52.6

定期検査中

0.0

52.6

(2011.11.25～2023.10 中旬予定)

0.0

53.0

104.5

70.8

100.0

69.7

105.1

70.4

100.0

69.4

68.0

60.7

65.0

60.1

運転中
1985. 1.17 起動：2022.7.24

並列：2022.7.26
営業運転再開:2022.8.19

運転中1985. 6. 5 起動：2023.3.24

発電再開：2023.3.25

合

発電電力量（億 kWh）
2023 年度 運開後累計

計

0.0

1,922.9

31.7

1,878.9

44.4

2,168.3

44.3

2,241.6

5.7

1,844.4

0.0

1,819.2

33.3

2,085.3

33.5

2,053.1

193.2

16,014.0（注１）利用率・稼働率・電力量は 2023 年８月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て
発電電力量（上段）設備利用率＝

認可出力×暦時間（下段）時間稼働率＝×100（％）

1

発電時間
暦時間

×100（％）

２．各発電所の状況（2023 年９月１日時点）（１）運転中のプラント
発電所名
美浜３号機

大飯３号機

高浜１号機

高浜３号機

高浜４号機

状況
運転中（2022.9.26 ～ ）・原子炉起動（2022.8.30 13:00）、並列（2022.9.1 20:20）、営業運転開始（2022.9.26 14:30）
・次回定期検査の予定（2023.10 下旬）
運転中（2023.1.12 ～ ）・原子炉起動(2022.12.16 21:00）、並列（2022.12.18 19:10）、営業運転開始（2023.1.12 15:30）
・次回定期検査の予定（2024.2 中旬）
運転中（2023.8.28 ～ ）・原子炉起動（2023.7.28 15:00）、並列（2023.8.2 15:00）、営業運転開始（2023.8.28 18:00）
・次回定期検査の予定（2024.4 下旬）
運転中（2022.8.19 ～ ）・原子炉起動（2022.7.24 6:00）、並列（2022.7.26 17:00）、営業運転開始（2022.8.19 16:30）
・次回定期検査の予定（2023.9 中旬）
運転中（2023.3.25 ～ ）・原子炉停止（2023.1.30 15:21）「ＰＲ中性子束急減トリップ」警報により自動停止
発電停止 （2023.1.30 15:22）
・原子炉起動（2023.3.24 16:30）、発電再開（2023.3.25 17:01）
・次回定期検査の予定（2023.12 中旬）（２）停止中のプラント
発電所名
敦賀２号機

大飯４号機

高浜２号機

状況
第 18 回定期検査中（2011.8.29 ～ 未定）
・発電停止（2011.5.7 17:00）、原子炉停止（2011.5.7 20:00）
安全性向上対策工事（完了時期未定）
第 19 回定期検査中（2023.8.31 ～ 2023.11 下旬予定）
・発電停止（2023.8.31 20:00）、原子炉停止（2023.8.31 23:01）
第 27 回定期検査中（2011.11.25 ～ 2023.10 中旬予定）
・発電停止（2011.11.25 23:02）、原子炉停止（2011.11.26 2:26）
特定重大事故等対処施設運用開始（2023.8.31）[設置期限 2021.6.9]

2

（３）廃止措置中のプラント
発電所名
ふげん

もんじゅ

状況
廃止措置中（2008.2.12 ～ ）・原子炉建屋内機器等の解体撤去作業中（2022.12.26 ～ ）・原子炉補助建屋内機器等の解体撤去作業中（2022.10.31 ～ ）
廃止措置中（2018.3.28 ～ ）・原子炉および炉外燃料貯蔵槽内のしゃへい体等の取出し作業を実施中（2023.6.2 ～ ）・水･蒸気系等発電設備の解体撤去中（2023.7.3 ～ ）第３回定期事業者検査中（2022.12.13 ～ 2023.10 下旬予定）
廃止措置中（2017.4.19 ～ ）

敦賀１号機
美浜１号機
美浜２号機

大飯１号機
大飯２号機

第５回定期事業者検査（2022.11.7 ～ 2023.8.4）
廃止措置中（2017.4.19 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（１号機 2018.4.2 ～ 、２号機 2018.3.12 ～ ）・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24 ～ ）
廃止措置中（2019.12.11 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～ ）第２回定期事業者検査中※（１号機 2022.7.6 ～ 未定）※放射性廃棄物の廃棄設備である廃樹脂処理装置の検査の中で取替えることとした部品の製造が 11 月完了予定であり、その後、取替えを行う。

３．原子力規制委員会への申請状況（2023 年９月１日時点）（１）新規制基準適合性に係る申請を実施中のプラント
発電所名
敦賀２号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可保安規定変更認可申請日
2015.11. 5

補正書提出日2023. 8.31

許認可日
---

-

2015.11. 5--（２）運転期間の延長に係る申請を実施中のプラント
発電所名高浜３、４号機※

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※

申請

申請日
2023. 4.25

補正書提出日-許認可日-

保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

2023. 4.25--

現行の原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り 20 年を上限として延長が可能とされている。

４．燃料輸送実績（2023 年８月２日～９月１日）＜新燃料輸送＞なし＜使用済燃料輸送＞なし
５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（2023 年８月２日～９月１日）
なし

3

参考
１．記者発表実績（2023 年８月２日～９月１日）
年月日
番号
概 要
2023.８.７ ８ 敦賀発電所１号機の第５回定期事業者検査の終了について
2023.８.28 ９ 高浜発電所１号機の営業運転再開について（第27回定期検査）
2023.８.30 10 大飯発電所４号機の第19回定期事業者検査開始について
2023.９.１ 11 高浜発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について

２．主な出来事（2023 年８月２日～９月１日）
年月日
概 要
県は、高浜１号機の並列にあたり、中村副知事および県職員３名が現場立会2023.８.２を実施した。
県は、高浜２号機の燃料装荷の開始にあたり、県の職員４名が現場で装荷作
2023.８.７業体制等を確認した。
中村副知事は、文部科学省の林大臣官房審議官から、「もんじゅ」、「ふげ2023.８.30 ん」の廃止措置および敦賀エリアにおける原子力研究・人材育成等に関する令和６年度概算要求について説明を受けた。

新規制基準適合審査等に係る許認可の実績
１．新規制基準適合性に係る申請
発電所申請
原子炉設置変更許可
美３号機
工事計画認可浜
保安規定変更認可

申請日補正書提出日許認可日

2015. 3.17

2016.10. 5原子炉設置変更許可

2013. 7. 8

2016. 5.31, 2016. 6.23
2016. 2.29, 2016. 5.31, 2016. 8.26,
2016.10. 7
2019. 7.31
2016. 5.18, 2016.11.18, 2017. 2. 3,2017. 4.24
2016.12. 1, 2017. 4.26, 2017. 6.26,
2017. 7.18, 2017. 8.15
2016.12. 1, 2017. 8.25
2016. 1.22, 2016. 2.10, 2016. 4.12
2015.11.16, 2016. 1.22, 2016. 2.29,
2016. 4.27, 2016. 5.27
2014.10.31, 2014.12. 1, 2015. 1.28
2015. 2. 2, 2015. 4.15, 2015. 7.16,
2015. 7.28
2015. 2. 2, 2015. 4.15, 2015. 9.29

2015.10. 9

2015. 6.19, 2015. 9.29
2020. 8.20

2015.10. 9
2020.12. 2

大飯

３、４号機

１、２号機

高浜

３、４号機

１～４号機

2015.11.26
2015. 3.17

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

2013. 7. 8
2013. 8. 5※1
2013. 7. 8
2015. 3.17

工事計画認可2015. 7. 3

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

2019. 7.31
2013. 7. 8
2013. 7. 8
2013. 8. 5※2
2013. 7. 82013. 8. 5※2
2013. 7. 8
2019. 9.26

工事計画認可３号機工事計画認可

４号機

保安規定変更認可
原子炉設置変更許可※3工事計画認可※32020.10.16-2016.10.26
2020. 2.27
2017. 5.24
2017. 8.25
2017. 9. 1
2016. 4.20
2016. 6.10
2021. 2.15
2015. 2.12
2015. 8. 4

2021. 2. 8

※１ 2016.12.1 の補正書に 2013.8.5 の申請内容を含めたため、2013.8.5 の申請を取り下げた。
※２ 2015. 2.2 の補正書に 2013.8.5 の申請内容を含めたため、2013.8.5 の申請を取り下げた。
※３ 津波警報が発表されない可能性のある津波への対応に係るもの

特定重大事故等対処施設の設置※１に係る申請
発電所申請
原子炉設置変更許可
美３号機
工事計画認可浜保安規定変更認可
原子炉設置変更許可
大３、４号機 工事計画認可※２飯保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

申請日

補正書提出日許認可日

2018. 4.20
2020. 7.10

2020. 4. 1, 2020. 5.22
2021. 3.24, 2021. 3.31

2020. 7. 8
2021. 4. 6

2021. 9.17
2019. 3. 8
2020. 3. 6
2020. 8.26
2021. 9.17
2016.12.22

2022. 2.24, 2022. 3.24
2019.12.26, 2020. 2. 5
2020. 4.14, 2020.12.14
2021. 4.30, 2021. 8.13
2022. 2.24
2017. 4.26, 2017.12.15
2018.10. 5, 2019. 2.19,
2019. 3.20, 2019. 4. 9,2019. 4.19
2019. 5.31, 2019. 8. 2,2019. 8.21
2019. 8. 2, 2019. 9.27
2019.12.25, 2020. 2.13
2022.12. 2
2016. 6. 3, 2016. 7.12
2018.12.21, 2019. 4.26,
2019. 7.17, 2019. 7.30
2020. 9. 8, 2020. 9.17,
2020. 9.28

2022. 3.25
2020. 2.26
2020.12.22
2021. 8.24
2022. 3.24
2018. 3. 7

2018. 3. 8

１、２号機

※２

工事計画認可保安規定変更認可
原子炉設置変更許可

2019. 3.15
2019. 5.31
2022. 5.23
2014.12.25

工事計画認可2017. 4.26

保安規定変更認可

2020. 4.17

高浜

３、４号機

2018.11.16

2019. 4.25
2019. 9.13
2019.10.24
2020. 2.20
2023. 1.13
2016. 9.21
2019. 8. 7
2020.10. 7

設置期限日
運用開始
2022. 7.28
３号運用開始2022.12. 8４号運用開始2022. 8.10

１号運用開始2023.7.14２号運用開始
2023.8.31

３号運用開始2020.12.11
４号運用開始2021. 3.25

※１

原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。
※２ 複数回に分割して申請

２．運転期間の延長に係る申請
発電所
申請
申請日
※
運転期間延長認可（運転期間60年）
美３号機
2015.11.26
浜
保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

補正書提出日認可日2016. 3.10, 2016. 5.31,
2016. 8.26, 2016.10.28

2016.11.16

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※
高１、２号機2015. 4.30
浜保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

2015. 7. 3, 2015.11.16,
2016. 2.29, 2016. 4.27,2016. 6.13

2016. 6.20※

現行の原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り 20 年を上限として延長が可能とされている。