基 本 操 作 マ ニュ アル

だ れ で も で き る
工 程 管 理 シ ス テ ム目

□ デキスパート基本部での操作
01 新規工事を作成する
02 工程管理システムを起動する□ 実施工程表の作成
23

工期を設定する
休日を設定する
帳票を選択する
作業名を手入力で入力する
設計書データを取り込み、作業名を入力する
工種欄の行を削除する
工種欄に行を挿入する
金額・構成比率の計算をする
計画工程のバーを引く
バーを接続する
バーを分割する
クリティカルパスを計算する
計画工程の進捗率を計算する
ネットワーク図を作成する
操作を元に戻す・やり直す

18 実施工程のバーを引く
19 実施工程の進捗率を計算する

2526□ 変更工程表の作成□ 当初計画工程の作成
03
0405
06
0708
09
101112131415
1617

次457891011
12141516
18
19
2124

20 変更履歴を追加する
21 バーチャートを変更する

2930□ 週間工程表の作成
22 週間工程表を作成する
23 ファイルを開く
24 簡易スケジュールを入力する

31
3435

□ 工程表の印刷・保存
25262728

バーなどの色や形状の設定をする
帳票で細別、単価、金額を非表示にする
帳票を印刷する
工程表を保存する

36
384041

工程管理システムの流れ
工程管理システムの全体の流れは、こちらでご確認ください。
工程管理システムは、工種を手入力する場合と、積算データを利用する場合で流れが異なります。

01 新規工事を作成する

2

02 工程管理システムを起動する

303 工期を設定する

404 休日を設定する

505 帳票を選択する

7

07 工種欄を手入力で作成する

07 設計書データを取り込み、作業名を入力する

9

10 金額・構成比率の計算をする 12

10 金額・構成比率の計算をする

12

11 計画工程のバーを引く

11 計画工程のバーを引く

14

8

14

※バーが入っていれば不要です。

12 バーを接続する

12 バーを接続する

15

13 バーを分割する

1614 クリティカルパスを計算する 18

14 クリティカルパスを計算する

18

15 計画工程の進捗率を計算する 1915 計画工程の進捗率を計算する

19

16 ネットワーク図を作成する

16 ネットワーク図を作成する

21

13 バーを分割する

15

16ネットワーク図を作成しない場合は、この作業は不要です。

21※ネットワーク図を所有の方のみ

18 実施工程のバーを引く※ネットワーク図を所有の方のみ

18 実施工程のバーを引く

25

19 実施工程の進捗率を計算する 26

19 実施工程の進捗率を計算する

26

27 帳票を印刷する

27 帳票を印刷する

40

25

40

1

新規工事を作成する

Lesson01

デキスパート基本部を起動し、新規工事を作成します。

01 デキスパート基本部を起動します。
！
カチッ

クブ

ダ1！
カチッ
ル ク リッ

02 新規工事を作成し、工事情報を入力します。
１ ［新規工事］をクリックします。

2

工事情報を入力します。

2

1

32入力

Lesson02

工程管理システムを起動するデキスパート基本部のオプションボタンをクリックし、工程管理システムを起動します。

01 工程管理システムを起動します。

13

工期を設定する

Lesson03

工事の工期や表示期間を設定します。

01 契約工期・表示期間を設定します。
１ 工期・表示期間に日付を入力します。

1

入力［3 週間工程の日程］ボタンを選択
すると、現在日付を基準に 3 週間分の日付が自動的に入力されます。

※新規工事作成後の初回起動時のみ、自動で表示されます。

工期の設定方法について［変更履歴］タブ→［一覧］→［選択］→［編集］からも、工期を設定できます。

1

2
3選択

544設定

休日を設定する

Lesson04

工期内の休日を設定します。

01 ここでは第 2 土曜日、第 4 土曜日を稼働日に設定します。
１ 休日設定画面を表示します。

1※新規工事作成後の初回起動時のみ、自動で表示されます。

2 ［土日］ボタンをクリックします。

2

3

土日一括設定画面で、第 2・第 4 土曜日をクリックします。

34稼動日は白色で表示されます。

55

長期休暇など、期間を指定して設定する場合は［期間］ボタンから行います。

休日の設定方法について［設定］タブ→［休日設定］からも、休日を設定することができます。

2136設定帳票を選択する

Lesson05

管理する工事に適用する帳票を選択します。

01 帳票様式を設定します。
１ 帳票様式設定画面を表示します。

2

提出する帳票様式を選択します。

3142※新規工事作成後の初回起動時のみ、自動で表示されます。

選択

帳票様式設定方法について［設定］タブ→［帳票様式設定］ボタンからも設定できます。

1237設定選択

Lesson06

作業名を手入力で入力する
工種欄に直接データを入力し、工種欄を作成します。

01 工種名・種別名を入力します。
１ 工種名を入力します。

2

132

入力

種別の階層を下げます。

43

種別名を入力します。

［階層を下げる］をクリック選択8入力

Lesson07

設計書データを取り込み、作業名を入力する
デキスパート基本部の設計書管理で登録した設計書データを取り込み、作業名を入力します。

01 設計書データを取り込みます。
１ 画面左上の [ メニュー ] ボタンをクリックし、［設計書管理］→ [ 設計書データ取り込み ] をクリックします。

1

3
2

設計書管理の操作について設計書管理の詳細な操作については、「設計書管理基本操作マニュアル」をご覧ください。

9Lesson08

工種欄の行を削除する
工種欄の行を削除します。

01 工種欄の行を削除します。
１ 工種欄を選択し、［削除］ボタンから［選択作業を削除］をクリックします。

2

3
1

選択行が削除されました。

10

工種欄に行を挿入する

Lesson09

工種欄に行を挿入します。

01 工種欄に行を挿入します。
１ 工種欄を選択し、［挿入］ボタンをクリックします。

2

1

選択行が挿入されました。

※挿入された行をクリックすると、作業名が入力できます。

11Lesson10

金額・構成比率を計算する
金額・構成比率の計算をします。

01 単位などの数値を入力します。
１ 単位・数量・単価を入力します。

1

入力

単位や数量の入力について単位や数量などは、直接入力の他に各入力欄に表示される

02 金額・構成比率を計算します。
１ ［計算実行］ボタンをクリックします。

1

選択

12ボタンからも入力できます。

2

計算方法を設定します。

32

選択

計算方法が「金額＝数量×単価」になっていない場合は、変更ボタンより変更してください。

金額・構成比率が計算されました。

13

Lesson11

計画工程のバーを引く
計画工程のバー（青色）を引きます。

01 計画工程のバー（青色）を引きます。
１ バーチャート欄で、作業の期間をドラッグし、バーを引きます。

1

ドラッグ

日進量を入力した場合日進量を入力すると、自動で工期開始日からバーが引かれます。

入力

バーが自動で引かれます。

1※積算データを取り込んだ場合も、積算ソフト側で日進量が入力されていたら自動でバーが引かれます。

工種欄のバーについて種別のバーを引くと、工事名、工種のバーも自動で引かれます。

14

Lesson

12バーを接続する計画工程のバー（青色）を接続します。

01 バーを接続します。
１ ［接続］ボタンをクリックします。

1
2

前工程と後工程のバーを、作業の順番に選択します。

2

3

3

選択した順番にバーが接続されます。

415

確認

Lesson13

バーを分割する計画工程のバー（青色）を分割します。

01 バーを分割します。
１ ［分割］ボタンをクリックします。

1
2

分割する日付を選択します。

2
3

作業を分割する日付をクリックします。

作業が分割されたことを確認してください。

3

確認

02 分割したバーとその他のバーを接続します。
１ ［接続］ボタンをクリックします。

116

2

作業の順番に、バーを選択します。

4

32

3
5

選択した順番にバーが接続されます。

6

確認

複数の後工程と連続して接続する場合
1 つの前工程から複数の後工程を連続して接続する場合、後工程のクリック時に「Ctrl」キーを押しながらクリックすると、連続して後工程を接続することができます。

1「Ctrl」キーを押しながら選択

4

2「Ctrl」キーを押しながら選択

3「Ctrl」キーを押しながら選択

17

Lesson14

クリティカルパスを計算する
計画工程のクリティカルパスを計算します。

01 クリティカルパスを計算します。
１ ［クリティカル］ボタンをクリックします。

1
2

クリティカルパスが計算されたことを確認してください。

クリティカルパスは、赤い矢印で表示されます。

18

Lesson15

計画工程の進捗率を計算する
計画工程の進捗率を計算します。

01 進捗率を計算します。
１ ［出来高・進捗率］ボタンをクリックします。

12 ［計算実行］ボタンをクリックし、出来高計算実行画面を表示します。

2

19

3

画面の案内にしたがって、進捗率を計算します。

4

計算する工程を設定します。

45356

計算対象とする期間を選択します。

6

全期間を選択78※期間を指定する場合は「指定期間」を設定してください。

7

進捗率の計算が完了しました。

計算された進捗率が表示されます。

20

Lesson16

ネットワーク図を作成する
計画工程のネットワーク図を自動作成します。

「工程管理システム [ ネットワーク図 ]」をお持ちの場合にご利用できる機能です。

01 ネットワーク図を作成します。
1 ［ネットワーク図］ボタンをクリックします。

12 ［階層設定］ボタンをクリックし、表示する工種欄を設定します。

2［階層設定］ボタンがグレー表示の場合［カレンダーあり］ボタンから［工種欄あり］をクリックし、表示を切り替えます。

1
221

3

表示する項目にチェックを付け、不要な項目はチェックをはずします。

表示する3 項目を選択チェック

4 を付ける5
4 ［自動作図］ボタンをクリックします。

6
5

ネットワーク図が自動で作成されました。

22

文字の移動について［文字編集］ボタンをクリックすると、ネットワーク図内の文字をドラッグで移動することができます。

12
文字を選択

23

ドラッグ

Lesson17

操作を元に戻す・やり直す
一度実行した操作を取り消し、元の状態に戻します。

01 直前に実行した操作を取り消します。
１ ［元に戻す］ボタンをクリックします。

1
2

直前に実行した操作が取り消され、1 つ前の状態に戻ります。

実行した操作を複数前の状態に戻す場合
複数前の状態に戻す場合は、［元に戻す］ボタン下の［▼］ボタンをクリックし、表示されるリストから戻したい操作を選択します。

02 元に戻した操作をもう一度やり直します。
１ ［やり直し］ボタンをクリックします。

1
2

元に戻した操作がもう一度やり直されます。

複数前の操作にやり直す場合
複数前の操作にやり直す場合は、［やり直す］ボタン下の［▼］ボタンをクリックし、表示されるリストからやり直したい操作を選択します。

24

Lesson18

実施工程のバーを引く
実施工程のバー（赤色）を作成します。

01 実施工程のバー（赤色）を作成します。
１ バーチャート欄で、作業の実施期間をドラッグし、バーを引きます。

1ドラッグ

工種欄のバーについて種別のバーを引くと、工事名、工種のバーも自動で引かれます。

25

実施工程の進捗率を計算する

Lesson19実施工程の進捗率を計算します。

01 進捗率を計算します。
１ ［出来高・進捗率］ボタンをクリックします。

12 ［計算実行］ボタンをクリックし、出来高計算実行画面を表示します。

2

3

画面の案内にしたがって、進捗率を計算します。

326

45計算する対象を設定し、完了した作業を設定します。

完了した作業を選択します。

6選択

754

選択

8

選択

完了した作業とは計画

1 計画のバーより実施が延びて完了した作業

計画

2 計画のバーより実施が早く完了した作業

6

1

実施

実施

7

その他の計算の設定をします。

2

計算対象とする期間（月ごとなど）を選択します。

11 期間を選択
1098

選択

進捗率の計算が完了しました。

1327129計算された進捗率が表示されます。

出来高・進捗率の状態欄の表示マークについて各作業の進捗率によって、状態欄に 3 つのマークのいずれかが表示されます。
進捗率 100％未満（施工中）進捗率 100％（完了）
進捗率 100％超

28

変更履歴を追加する

Lesson20

変更する場合の変更工程表を作成します。

01 変更履歴を作成します。
１ ［バーチャート］ボタンをクリックします。

12 ［変更履歴］タブから、［追加］ボタンをクリックします。

3324

変更履歴を作成します。

変更履歴の情報を設定します。

54629

入力

56

休止・中止期間を設定します。

79設定

選択

108
7計画工程の作成方法を設定します。

選択11

変更履歴の作成が完了しました。

128 ［第 1 回変更］タブが追加されました。

30

Lesson21

バーチャートを変更する
バーの期間を変更します。

01 バーの期間を変更します。
１ ［バーチャート］タブをクリックします。

12 ［作成・編集］ボタンをクリックし、ドラッグで期間を変更します。

23ドラッグ

前工程の期間を変更すると、後工程も自動で移動します。

変更前の計画工程がグレーで表示されます。

マウスカーソルの位置についてマウスカーソルの位置によってカーソルが切り替わり、編集内容が異なります。
バーが移動します。

ドラッグ

ドラッグ

31

終了日が変更されます。
（開始日の変更も同様）

週間工程表を作成する

Lesson22

週間工程表を作成します。

01 2 週間分の週間工程表を作成します。
１ 画面左上の［メニュー］ボタンをクリックし、表示されるメニューから［週間・月間工程表作成］を選択します。

1
2
2開始日と終了日を設定します。

「期間内の作業のみ保存する」チェックについて

3●チェックを付ける

入力

選択した期間内に、バーが引かれている作業名だけが出力されます。

5

4●チェックなし
すべての作業名が出力されます。

チェックを付ける

3作成した工程表を保存します。

6

入力

732

4

2 週間分の週間工程表が作成されました。

タブをクリック
すると、表示しているファイルを切り替えることができます。

33

Lesson23

ファイルを開く
工程表のファイルを開きます。

01 ファイルを開きます。
画面左上の［メニュー］ボタンをクリックし、１ ［開く］をクリックします。

2

ファイルを選択します。

1
2
3
選択

43

ファイルが開きます。

34

簡易スケジュールを入力する

Lesson24

週間工程表に簡易スケジュールを入力します。

01 簡易スケジュールを入力します。
１ ［画面］タブを選択し、［簡易スケジュール］ボタンをクリックします。

1

2
2

3

日付を選択し、［登録］ボタンをクリックします。

3

スケジュールを入力します。

入力

5

44

入力

6
簡易スケジュールが登録されます。

スケジュールの選択について一度入力したスケジュールは、スケジュール欄右側のから選択することもできます。

35

ボタンをクリックして表示される一覧

Lesson25

バーなどの色や形状の設定をする
工程表に表示するバーなどの色や形状の設定をします。

01 ここでは、バーチャートの表示を変更します。
１ ［設定］タブを選択し、［表示設定］ボタンをクリックします。

212 ［バーチャート］を選択し、バーの形状、バーの色を設定します。

34選択

56確認

※この設定は、印刷プレビューには反映されませんのでご注意ください。

36

表示設定画面の表示方法について以下の各欄を右クリックし、表示されるメニューから表示設定画面を表示することができます。
□ 工種欄□ バーチャート□ 山積み□ 桁（数値がある欄のみ）

右□ カレンダー□ ネットワーク

ク リック

37

□ 出来高・進捗率

帳票で細別、単価、金額を非表示にする

Lesson26

印刷する帳票の細別、単価、金額を非表示にします。

01 印刷する帳票の細別を非表示にします。
１ ［印刷プレビュー］ボタンをクリックします。

［印刷設定］
2 ［バーチャート］タブを選択し、ボタンをクリックします。

32選択

13 ［バーチャート］を選択し、［詳細設定］ボタンをクリックします。

44 ［細別］欄のチェックをはずし、非表示にします。

チェック

6 をはずす5738

02 同様の手順で、［単価］［金額］欄を非表示にします。
１ ［詳細設定］ボタンをクリックします。

2 ［単価］［金額］欄のチェックをはずし、非表示にします。

チェック2 をはずす
13
チェックをはずす3

印刷プレビュー画面に戻ります。

539

4

Lesson27

帳票を印刷する帳票を印刷します。

01 印刷をします。
１ ［印刷プレビュー］→［印刷］ボタンをクリックします。

2

12

プリンタ、ページ範囲、部数等を設定し、印刷を実行します。

3

設定

440

Lesson28

工程表を保存する
作成した工程表を保存します。

01 工程表に名前を付けて保存します。
１ 画面左上の［メニュー］ボタンをクリックし、［名前を付けて保存］をクリックします。

1
2

2

ファイル名を入力し、保存します。

3

4

ファイル名を入力します。

41

ご注意
（1）本書の内容およびプログラムの一部、または全部を当社に無断で転載、複製することは禁止されております。
（2）本書およびプログラムに関して将来予告なしに変更することがあります。
（3）プログラムの機能向上、または本書の作成環境によって、本書の内容と実際の画面・操作が異なってしまう可能性があります。この場合には、実際の画面・操作を優先させていただきます。
（4）本書の内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点・誤り・記載漏れなどお気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。
（5）本書の印刷例および画面上の会社名・数値などは、実在のものとは一切関係ございません。

商標および著作権について
Microsoft、Windows、Excel、Word は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。
その他の社名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

ソフトの操作に困ったら「サポートページ」をご活用ください！
機能・操作に関するサポートコンテンツを多数ご用意しております。よくあるご質問（FAQ）、PDF マニュアルなどをご確認いただけます。業務効率化や不明点の確認・学習にお役立てください。

「サポートページ」へのアクセス方法
1 デスクトップにあるショートカットをダブルクリックする２ 検索サイトから検索する

KENTEM サポート

ダブルクリック
サポートページ［kentem］

株式会社 建設システム〒417- 0862

静岡県富士市石坂 312 -1

TEL 0570-200-787

2023 年 8 月 28 日 発行
このマニュアルは、工程管理システム Ver.1.92.00 / Ver.1.10 の画面で作成しています。

42