01.11.26CD-出力 01.12.4 0:17 PM ページ 24

2. 施工計画と施工方法

透過型えん堤の施工方法（1）鋼管フレーム構造‐1‐ 土石流捕捉工■格子形鋼製砂防えん堤（鋼製h型スリットもこれに準ずる）

準備工・測量各柱の位置、アンカーボルト孔位置の測量、墨出し作業を行う。
柱芯の墨出しにより建造物の位置を定める

アンカーボルト工

アンカーボルトを据え付ける。

アンカーの位置をきめる

部材搬入・荷卸し

部材は架設順序に合わせ、11t又は4tトラックでえん堤サイトまで搬入し、ワイヤーロープの先端にシャックルを設けた吊り具またはナイロンスリング等で取下す。

構造物の柱を立てる

足場組立

足場は単管組足場を原則とする。また、養生ネットを取付けながら安全性を考慮し架設工事を並行して、足場を組み立てる。

24

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:17 PM ページ 25

2. 施工計画と施工方法

架設

堤体基礎の上流又は下流側に設置した25ｔ程度の能力を有する吊りトラッククレーンを使い組み立てる。
＊以下、所定の本数まで、足場組立、架設作業を繰り返す。

高力ボルト締付フランジ継手部の高力ボルトを締め付ける。

フランジ継手部の高力ボルトを締め付ける。

現場塗装工

なお、一般的に塗装はA‐1塗装を用いる。
下塗りは、添接部を3回塗る。その後、中塗り、上塗り塗装を行う。
塗装は下塗り、中塗り、上塗りの3層塗装

足場解体

塗装完了後、足場を解体して完成する
完成

25

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:17 PM ページ 26

2. 施工計画と施工方法■ケーブルクレーンによる施工事例

ケーブルクレーンは縦横方向に2系列配置が通例である。

部材の搬入荷卸し

上部架設建込み

搬送

柱据付足場組み

架設

吊り具の例

26

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 27

2. 施工計画と施工方法■鋼製スリットえん堤Ｂ型
床掘・型枠組立

コンクリート面の墨出しをし、ベースプレート位置のレベル調整を行う。

基礎部コンクリート架台据付

枕木で架台をセットし、小運搬を行う。

フレーム組立マーク図に従って、柱２本をセットする。

架設

柱２本セットを地組みしたら、架設作業に入る。クレーン２台を使い、現場にセットする。
＊以下、規定の本数まで、フレーム組立、架設作業を繰り返す。

27

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 28

2. 施工計画と施工方法

塗装

ボルトとキズがついた部分に、補修用塗料を施す。

補

正すべてのスリットえん堤のセットが終わったら、天端に糸を張り、通りを確認し補正を行う。

ベース固定

コンクリート打設時にスリットえん堤が移動しないよう、鉄筋等でベースを固定する。

基礎部コンクリートコンクリート打設。

完28

成01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 29

2. 施工計画と施工方法■鋼製Ｌ型スリットえん堤

基礎部の床掘基礎部の組立設置位置の調整

均しコンクリートまたは、プレート等により位置出しし、レベル調整を行う。

基礎部組立完了

足場の設置

2901.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 30

2. 施工計画と施工方法

スリット部の組立

柱、横梁の据付作業／予備締め／本締め／タッチアップ（上部工）＊その日にボルトの本締めを行う場合は、ボルトの予備試験を行う。

足場の解体

組立完了

計画河床までの埋め戻し

表層部はできるだけ大きめの石で覆う。

完30

了01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 31

2. 施工計画と施工方法‐2‐ 流木捕捉工■鋼製スリットえん堤Ａ型
床掘・型枠組立

アンカー用架台据付

ベースプレート据付用架台の埋め込み。

ベースプレート据付

芯出し、レベル調整を行う。

基礎部コンクリート

1層目打設。

基礎部コンクリート

2層目打設。
（ ベースプレート下方15cm程度まで）

フレーム組立31

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 32

2. 施工計画と施工方法

フレーム建込みクレーンで所定位置に吊り降ろし、アンカーボルトの締結を行う。

基礎部コンクリート

3層目仕上げコンクリート打設。

フレーム内にコンクリート充填

フレーム塗装完32

成

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 33

2. 施工計画と施工方法■鋼製Ｃ型スリット

床掘・型枠組立

基礎コンクリート打設

1層目打設。

箱抜き型枠組立

埋込み部の箱抜きを行う。

基礎コンクリート打設

2層目打設。

スリット組立上下段のアーチ材と縦材を別々に組立て、アンカーはここで取付けてもよい。

スリット組立（下段）

スリット組立（上段）33

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 34

2. 施工計画と施工方法

水平アンカーボルトのセット

下段スリット建込

クレーンで所定位置に吊り降ろし架台、金物等で固定する。

上段スリット建込

充填コンクリート打設

アーチ材にコンクリート打設。

袖部コンクリート打設

箱抜コンクリート打設

完

34

成

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 35

2. 施工計画と施工方法■鋼製Ｄ型スリット

アンカーボルトのセット

アンカー位置出しののち、アンカーボルトを埋め込む。

部材搬入

部材を現場に搬入する。

アンカープレートのレベル調整

フレームをアンカーボルトに設置する前に、ナットでアンカーボルトのレベル調整を行う。

フレーム地組フレーム据付クレーンでフレームを吊り込み、アンカーボルトに取り付ける。

35

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 36

2. 施工計画と施工方法

ビーム材取付クレーンでビームを上流から差し込み、フレームのビーム接合部分に落とし込んで高力ボルトで接合する。
＊以下、規定の本数まで、フレーム地組、据付、ビーム材取付作業を繰り返す。

組立・据付完了

コンクリート打設

所定の高さまでコンクリートを打設する。

下塗り塗装およびタッチアップ

出来形検査

完

36

成

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 37

2. 施工計画と施工方法■鋼製Δ型スリット
掘削

起工測量ならびに掘削段階で、所要の根入れが確保されているか確認する。

床均し・不陸調整

基礎コンクリート打設（第2次：フレーム底部まで）

メインフレームの位置に箱抜きをして、フレーム下端の高さまでコンクリートを打設する。

フレームの組立

平場において、ヘッドフレーム、メインフレーム、および下部固定フレームを組み立てる。

フレームの設置・組立

組み立てられたフレームを、一体で所定の位置に吊り込み、天端横方向にストラットフレームを組み立てる。

補強用鉄筋の組立基礎コンクリートに配鉄筋が必要な場合は、配筋する。

37

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 38

2. 施工計画と施工方法

基礎コンクリート打設（第2次）

所定の高さまでコンクリートを打設する。

鋼管内部コンクリート充填

メインフレームの中ほどまで、コンクリートを充填する。

ヘッドフレームコンクリート充填部材の通りを確認したのち、ヘッドフレームの天端までコンクリートを打設する。

埋戻し出来形検査

完成（2）セル構造
透過型のセル構造も、基本的な作業手順は不透過型と同様なため、不透過型の項で解説することとする。

38

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:25 PM ページ 39

2. 施工計画と施工方法■鋼製N型スリット（既設えん堤に設置の場合）

墨出し・型枠各柱の位置、アンカーボルト孔位置の測量・墨出しを行う。スリットのレベルをとるため、調整モルタルの型枠を敷設する。

アンカーボルト工

スリットのレベル調整モルタルを打設し、柱固定用のアンカーボルトを据え付ける。

部材搬入・据付

部材は架設順序に合わせ、4tトラック等でえん堤サイトまで搬入し、ワイヤーロープの先端にシャックルを設けた吊り具またはナイロンスリング等で取下し、所定の位置に組立てる。
※以下、所定の本数まで架設作業を繰り返す。

柱脚補強筋取付所定位置にスリットを固定し高力ボルトを仮締めして、脚部のコンクリート打設前に柱脚補強用鉄筋を取り付ける。

39

01.11.26CD-出力 01.12.4 0:26 PM ページ 40

2. 施工計画と施工方法

基礎部コンクリート打設

脚部の所定位置までコンクリートを打設する。

高力ボルト締付け

フランジ継手部の高力ボルトを本締めして、スリットを固定する。

現場錆止め塗装

据付後、鉛系錆止めペイント1種で塗装する。

中塗り塗装

錆止め塗装膜35μm確認後、長油性フタル酸樹脂塗料中塗りを30μm塗装する。

上塗り塗装

中塗り塗装膜30μm確認後、長油性フタル酸樹脂塗料上塗りを25〜30μm塗装して仕上げる。

完

40

成