第 52 回（H23 年度第 10 回）MT 委員会議事録
日時: 2012 年 2 月 16 日 13:30–15:00
場所: RIBF 棟 2F 小会議室aa

出席: 酒井 （委員長）、阿部 、延與西村a, †aa, †b、櫻井 、下浦 、Steppenbecka

欠席: 上垣外 、吉田a

、福西 、羽場a, †, 須田a, †aaba、加瀬 、久保 、久保野 、森田 、本林c, †、武内a, †aaaaa, †, 上野 、上坂 、上蓑 、若杉 、山口、b, †a, †abc†

RNC / CNS / RIBF-UEC / Observer（順不同・敬称略。以下同様）【報告】
1. MT 変更（上野）SAMURAI-MS 前に施設検査を行い、且つ二次ビーム輸送経路を ZD (F11) – SAMURAI (F13) 間で切り替える為の STQ18 移動を効率よく実施するため、3 月の 18O ビームシリーズの BigRIPS 関連実験のスケジュールを変更した。なお、STQ 移動日数は、初回である今回は 1.5 日を予定しているが、今後は 0.5 日で実施できるようになる見込み。変更の詳細は下記の通り。
Experimental-Program-Number

PreviousChanged

MS11-16 (Nishimura/Doornenbal)

Mar/16/09:00 – Mar/18/ 9:00→

Mar/29/12:00 – Mar/31/ 9:00

Official Inspection11-03 (Uwamino)

Mar/19/09:00 – Mar/19/12:00→

Mar/16/09:00 – Mar/16/13:00

MS11-10 (Yoneda)

Mar/19/12:00 – Mar/26/ 9:00→

Mar/16/13:00 – Mar/23/ 9:00

This 18O series is continued to:MS11-11 (Michimasa)

Mar/31/21:00 – Apr/ 1/21:00

NP1012-SHARAQ06-01 (Shimoura)

Apr/ 1/21:00 – Apr/15/21:00

MS11-17 (Nishimura/Doornenbal)

Apr/16/ 9:00 – Apr/18/ 9:00

MS-EXP12-01 (Itahashi)

Apr/18/ 9:00 – Apr/19/17:00

2. RIBF 加速器運転 （福西）NP0912-RIBF34-02 (Sekiguchi) 実験への偏極重陽子ビーム供給に於ける加速器状態に関する状況報告があった。層間短絡による RRC 運転への影響が悪化している可能性があるが、今後のビーム供給可否を判断するにはまだデータが不充分であり、引き続き RRC が最も安定する現在の高磁場モードでビーム調整を行う。但し、もしこのモードでビーム供給できない場合には緊急修理が必要で、春–夏のMT は実施できない。
3. 継続審議となっていた SAMURAI-MS 申請について（酒井）前回委員会で、「判断を保留し MS 計画申請書を再々提出、最終判断は委員長に一任」とされた“SAMURAI Commissioning”, MS11-10 (Yoneda)について、計画申請書が MT 委員会委員長宛てに再提出された。MT 委員会委員長が申請代表者団からのヒアリングを行い、6.5 日の MS 配分を認めることとした。
4. CRIB の運用方針について（下浦・山口）
現在 NP-PAC での募集を凍結している CRIB について、今後二年間程度の運用方針（案）が提示された。

これに関連し次期実施予定の実験の説明があった。新方針の下実施される実験課題は RNC 事業のMT と同様の扱いとなる予定。
5. PAC 進捗状況（上野）11th NP-PAC (6/18-19)： 新 NP-PAC 委員の委嘱について現在 RNC と CNS で協議し、候補者 2名を選定した。他、Call-for-Proposals は 3 月中旬頃配信予定。

9th ML-PAC & 3rd In-PAC: 調整中。

【議題】
1. 前回議事録承認（酒井）2. FY2012 上期 MS&DD 申請（酒井）Machine Study 枠及び Detector Development（AVF 単独利用のみ）枠で次期実施希望のあった下記課
題についてヒアリングを行った。審議の結果、これらの課題を承認することにした。但し、MT の配分はこの採否とは別に下記議題 4 にて検討された。
Exp-Prog-Num

Spokesperson

MS-ACC12-01
MS-ACC12-02
MS-ACC12-03
MS-ACC12-04
MS-ACC12-05
MS-ACC12-06
MS-EXP12-01
MS-EXP12-02

Okuno
Okuno
Okuno
Okuno
Fukunishi
Nakagawa
Itahashi
Michimasa

MS-EXP12-03

A. Yoshida

MS-EXP12-04

Yamaguchi

DD12-01

Ishibashi

Subject
Gas-stripper developmentGas-stripper development
Gas-stripper development
Gas-stripper development
Beam development
Beam development
BigRIPS beam transport
SHARAQ commissioning
Secondary-beam development forindustrial use
Beam development
Development of a -NMR/AFRsystem

Acc. / Beamline

Beamdays

RRC
RRC
fRC
fRC
SRC
RILAC ion source
BigRIPS
SHARAQ

238

UU
124
Xe
238
U70Zn
50Ti
18O
48Ca

3444
5
7
1.3
1

CRIB

7

Li

2

AVF

6

Li

1pol. d2

AVF-E7B

238

3. FY2012 上期の 70Zn ビーム配分について（酒井）今回、RIBF-SRC 実験については 48Ca と 124Xe の MT 配分募集を行ったが、募集後、櫻井主任より 70Zn
ビーム配分の要望書がセンター長宛に提出された。この内容について櫻井主任より説明があった後、実験代表者である Steppenbeck 研究員からヒアリングを行った。検討の結果、配分を承認するとセンター長へ答申し、センター長もこれを了承した。

4. FY2012 上期 MT スケジュール（酒井）MT 委員会準備会を 2/7 に開催し、またその後メールを通じ、MT 計画案を検討した（参加者： 酒井MT 委員会委員長、羽場・上垣外・久保・櫻井・下浦・上野・上坂・上蓑・山口の各 MT 委員会委員、及び奥野副部長、池沢 TL、坂本 TL、今尾研究員（以上加速器基盤研究部）、稲辺先任（BigRIPSTeam））。（上野）

上記審議事項 2.及び 3.の決定を反映するよう MT 委員会準備会案を修正した後、次年度上期のMT スケジュールを承認した。このあと MT 委員会承認案を実験代表者に提示し、必要に応じて微修正を施した後 MT スケジュールを確定する。

5. 次回 MT 委員会の日程


次回は 3/16（金）13:30– で調整。



次年度 4 月以降も原則として第 3 金曜 13:30– で調整。

（以上）