インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第８回幅広いアプローチ運営委員会の開催

び建設が順調に進んでおり，日欧の研究者は，JT‐６０SA

第８回幅広いアプローチ運営委員会が昨年１２月１５日にマ研究計画の詳細な策定を開始した．

ドリッドの CIEMAT 研究所において開催された（図１参次回運営委員会は，５月に茨城県那珂市（日本）で開催

照）．運営委員会では，幅広いアプローチ活動の三事業される．

（IFMIF/EVEDA 事業，IFERC 事業，サテライト・トカマ

２．リチウム試験ループでの試験検査を開始

ク計画事業）の２０１１年作業計画を承認した．
IFMIF/EVEDA 事業では，大洗のリチウム試験ループ

国際核融合材料試験施設の工学設計・工学実 証活動に係わる許認可が無事に取得されたことが報告され，また（IFMIF/EVEDA）の一環で IFMIF の液体リチウムター

将来の IFMIF 建設に必要な工学実証データを最大限利用

ゲットの実証試験を行うリチウム試験ループの現地工事がするために，六ヶ所における原型加速器の実験期間を BA終了し，昨年１１月の大洗消防署による最終検査（外観検査）活動終了予定の２０１７年６月まで延長することが承認された．に合格した．その後，１２月２１日までにリチウムの全量の溶IFERC 事業では，２０１２年初頭から運用されるスーパーコ解を完了し，年が明けた１月２０日に電磁ポンプを稼働させンピュータのための核融合計算機シミュレーションセンた流動試験を開始した（図３）．

ター建屋の準備のための調達取決め及び原型炉 R&D に関３．雪景色の六ヶ所サイトする調達取決めの署名式が行われた（図２参照）．原型炉R&D の調達取決めは，欧州の様々な核融合研究所によって昨年暮れからの降雪で六ヶ所サイトは雪に覆われている実施される予定である．将来の原型炉に向けた材料開発の（図４参照）．この冬は降雪がいつもより多めだが，晴れるための R&D 活動が含まれている．また，原型炉に対する日日も多く，雪原でのアウトドアスポーツに興じる人もいる．

欧共通の概念の基礎を成す原型炉設計活動が今年から開始

現在，原型炉 R&D 棟では実験設備の設置が順調に行わされる．

れているほか，IFMIF/EVEDA 開発試験棟でも加速器据

サテライト・トカマク計画では，JT‐６０SA の機器製造及え付け時の位置決めをするためのベンチマークの設置の準備が行われた．
（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

図１

図２

マドリッドにて開催された第８回幅広いアプローチ運営委
員会（左：日本代表団，中央：各事業長，右：欧州代表団）．

図３

IFERC 事業の調達取決め署名式（左から，ブリスコ F4E
所長，中島 IFERC 事業長，二宮原子力機構部門長）．

組み立て工事が終了した大洗リチウムループ（原子力機構大洗工学センター）
．

図４

１２５

雪で覆われた六ヶ所サイト（１月１８日撮影）．

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．東北地方太平洋沖地震の影響について

い，すなわち建家や今後整備する電源設備，二次冷却設備，３月１１日"に発生した東北地方太平洋沖地震により亡く制御設備等と加速器機器（配置，取り合い条件，等）につなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに，被いて協議した．欧州からの参加者は１１人で，それぞれの加災された皆様，そのご家族の方々に対しまして，心よりお速器機器を担当する研究機関から専門家が集まった（図１

見舞い申し上げます．

参照）．これと並行して，今後，放射線障害防止法における幸いにも六ヶ所の国際核融合エネルギー研究センターで加速器施設として，また超伝導機器の設置にかかわる高圧は，震度４と他の東北地方の太平洋側の地域より揺れが大ガス取扱施設として許認可が必要となることから，これらきくはなかったことから施設の損害はなく，１３日!までサの安全に関する設計や評価および許認可の準備を行うためイトは停電したものの，その後の業務に支障はなかった．の体制，方針等についても協議された．

しかしながら，３月中に予定されていた IFERC,IFMIF/

３．原型炉 R&D 棟の整備が進む（図２参照）

EVEDA 両事業の事業委員会は４月に延期あるいは文書交換によるものとされ，開催する会合もテレビ会議で行うこ来年度（平成２３年度）からの核融合原型炉の実現に向けととなった．ての本格的な研究開発を開始するため，様々な設備，機器一方で，東海村の原子力科学研究所では，加速器の高周等の整備が，年明けから急ピッチで進められている．既に波結合系のテストスタンドに一部損傷があった．また，大原型炉ブランケットの構造材料の研究開発を行う部屋に洗町の大洗研究開発センターでは，リチウム試験ループには，原子炉等で照射した材料試験片を扱うためのマニピュは外見上目立った損傷がなかったものの詳細な点検を実施

レータ付きのしゃへい体（セル），温度・湿度を一定にす中である．IFMIF/EVEDA 事業委員会に併せて開催予定るための部屋（パーティション）の設置が行われ，その中だった同ループの完成式典は中止となった．に試験片等の微細構造や物性を観察，測定するための機器が設置されている．また，トリチウムを取り扱うフードお２．IFMIF/EVEDA 原型加速器インターフェース会
合の開催

よびグローブボックスの整備，中性子増倍材であるベリリウム並びにその化合物を取り扱う設備，機器等の整備もほぼ完了した．

２月７日から１０日まで日欧の IFMIF/EVEDA 原型加速器の関係者が集まり，それぞれの調達する部分間の取り合

図１

IFMIF/EVEDA 原型加速器インターフェース会合．
欧州からの参加者は CEA（フランス）：５人，CIEMAT（スペイン）：２人，INFN（イタリア）：３人，F4E（欧州実施機関）
：１人

図２２８０

整備の進む原型炉 R&D 棟．
左上：RI 実験室のフード等，左下：微細構造装置群室に据え付けられた透過型電子顕微鏡，右上：ベリリウム製造設
備室，右下：材料試験室に据え付けられた簡易しゃへい体（セル）インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．新年度研究者が増え，新たなグループも設置のための準備が本格的に開始された．

国際核融合エネルギー研究センターでは，新年度になり欧州が調達する高性能計算機は電気容量が最大約３MW

原型炉設計，原型炉 R&D，計算機シミュレーションといっで，これを冷却（約 2.5 MW が水冷，約 0.5 MW が空冷）す

たIFERC事業関係の研究室の人達が次々と着任し，４月とるための冷水を供給する設備と，その冷却設備用の電源を５月で１７名の研究者（機構職員，技術協力員，任期付研究含めた電源設備（約 4.5 MW）を日本が調達する．高性能計員等を含む）が新たに増えた．

算機を設置する２階の計算機室は主に水冷で冷却する部屋組織では新たに核融合研究開発部門の六ヶ所 BA プロと空冷で冷却する部屋の二つに間仕切られ，１階の計算機ジェクトユニットの IFMIF/EVEDA 事業関係のグループ

補機室から２階の計算機室へ物を運ぶリフト等が取り付けが２つに分かれ，IFMIF加速器施設開発グループとIFMIFられる．

照射・試験施設開発グループとなった．

この他にも，IFMIF/EVEDA 事業の原型加速器の超伝

今後は夏から秋にかけて，計算機シミュレーション関係

導機器のための冷凍機などを収納する建屋の工事も開始さの研究グループおよび高性能計算機の据え付け，調整並びれている．に運用準備のための人員など，２０人以上が着任する計画と４．欧州の高性能計算機メーカーが六ヶ所で説明会を開催なっており，拠点組織である青森研究開発センターの人員と併せ，今年中に国際核融合エネルギー研究センター全体に在駐する人数は約１８０人となる．

計算機シミュレーションセンター（CSC）のために欧州新年度からオープンしている食堂も，昼休み早々に行かが調達する高性能計算機のメーカーに決まったフランスのないと定食が売り切れるほど活況を呈している．

Bull 社一行が，欧州の実施機関（F4E），調達を担当するフランス原子力代替エネルギー庁（CEA）の担当者と共に来２．原型炉 R&D 棟の RI 使用許可申請書を文部科学省に提出

日し，５月１６日に，国際核融合エネルギー研究センターの今年度より原型炉 R&D 棟においてトリチウムや照射済は，Bull 社から今回調達される高性能計算機の概要や据微小試験片を用いた研究開発を開始するため，放射線障害付・運用のスケジュールが紹介されただけでなく，F4E防止法に基づいた RI使用許可申請に関して，施設の整備との代表や中島事業長から CSC の活動の概要や今後の研究並行して原子力機構内で検討，審査してきた．その結果，３開発計画等も紹介され，招かれた六ヶ所村や青森県の関係

月末に申請書案がまとまり，これを文部科学省に提出した．

者，フランス大使館や駐日欧州連合代表部からの参加者を管理研究棟で，説明会が開催された（図１参照）．説明会で含め約６０人が熱心に聴講した．

原型炉 R&D 棟への最初の RI の搬入は今年の夏頃を予定している．

Bull 社によると，最終的な計算機の性能としてはピークで 1.3 ペタフロップスの性能が出るとのことであった．

３．高性能計算機用の電源・冷水供給設備等の設置準備開始

一行はその後１９日まで技術会合のため青森に滞在し，日本側の調達する設備・機器等との技術的な調整，計算機・４月初旬から計算機・遠隔実験棟における高性能計算機

遠隔実験棟の実地調査等（図２参照）を行った．

（スーパーコンピューター）用の電源・冷水供給設備等の（日本原子力研究開発機構

図１：フランス Bull 社の説明会（５月１６日国際核融合エネルギー研究センター管理研究棟大会議室で開催）

図２

４１５核融合研究開発部門）

電源設備，冷水供給設備等の整備が始まった計算機・遠隔実験棟（５月１６日フランス Bull 社等の実地調査）

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．BA 運営委員会の書面手続が終了予定で，それに向けて放射線管理区域の設定準備を進め

東日本大震災の影響で５月に予定されていた BA 運営委

る．

員会が中止となったため，日欧政府の合意の下，書面手続報告，事業計画，IFERC 事業チーム体制などが承認され３．高性能計算機の設置のための日欧技術会合の開催と計算機・遠隔実験棟の工事の進捗状況

た．ま た 勇 退 し た IFMIF/EVEDA 事 業 長 の パ ス カ ル・

４月初旬から開始されている計算機・遠隔実験棟におけギャラン氏を引き継ぐ暫定事業長として原子力機構の松本

る高性能計算機（スーパーコンピューター）用の電源・冷宏氏が指名された．

水供給設備等の設置のための準備工事の状況の確認と今後が進められて来たが，７月１９日付で完了し，各事業の年次欧州が行う高性能計算機とその付帯設備の搬入，設置，調２．原型炉 R&D 棟の RI 使用許可がおりる整等の手順などを議論するための技術会合が７月４‐５日に六ヶ所の計算機・遠隔実験棟などで開催された．

３月末に文部科学省に提出されていた放射線障害防止法に基づく RI使用許可申請書の審査が終了し，７月７日付け

今回は日本が調達する冷水供給設備と，電源設備およびで文部科学大臣から原子力機構理事長に許可証が発行され内装工事との詳細な取り合いを確認するとともに，Bull

た．東日本大震災の影響で原型炉 R&D 棟への RI の搬入ス社およびその協力会社として様々な作業を行う日本 SGI

ケジュールは多少遅れ，最初の搬入は今年の１０月頃となる社の詳細な搬入，据付などの作業の進め方について協議さ

2.4 MW の冷却能力を持つ冷凍機ポンプ，ヘッダがそろった冷水供給設備

ケーブルの敷設が進む機械室

２階計算機室!で計算機用の冷却配管敷設作業中
図１

計算機・遠隔実験棟の工事の状況

５６０インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

○サテライトトカマク（JT-60SA）計画の進展

２．JT‐６０の解体
震 災 後 の 安 全 点 検 等 で 約１ヶ 月 の 中 断 は あ っ た が，１．調達取り決めと機器製作

JT-60 の解体作業も順調に進んでいる．昨年度までに，日欧の設計レビューや審議が順調に進み，平成２３年７月

JT-60本体周辺設備（計測架台，計測機器，RF加熱装置，ガまでに日欧合計１５件（日本調達分８件，欧州調達分７件），

ス循環系等）の解体・撤去を完了して，現在は本体部の解サ テラ イ ト・ト カ マ ク 総 事 業 費 に 対 し て７０％（日 本 分体を進めている（図３）．JT-60 本体室内の機器は放射化物

７５％，欧州分６６％）の調達取り決めを締結した．最近の締であるとともに真空容器内部にはトリチウムがあることか

結状況は，欧州調達分では，トロイダル磁場コイル（H２２年

ら，全ての解体物の放射線管理（測定，記録，保管）を行７月），中心ソレノイドコイル用スイッチングネットワーう必要がある．この「国内初の放射化した核融合装置の解クユニット（H２２年１２月），トロイダル磁場・ポロイダル磁体」に当たっては，本作業が記録に留めるべき技術資産と場・高速位置制御コイル電源（H２３年２月），クライオスなることを考慮しつつ安全を最大限に確保した上で効率良タット胴部（H２３年７月）で，日本分ではクライオスタットく進めることに注力している．例えば，放射化レベルに応胴部材料（H２３年７月）である．

じた各種解体作業要領の検討・作成，大量の解体品の放射様々な機器の製作も順調に進んでいる．以下，代表例として真空容器とポロイダル磁場コイルについて記す．まず真空容器については，様々な試作試験等を経て，本年３月末までに４０度セクターのインボード部１体とアウトボード部１体を完成し，４月に那珂核融合研の真空容器組立棟に搬入して最終の溶接・組立，リーク試験等を行い，図１に示すように，５月に４０度セクターを完成した（震災により２ヶ月の遅延）．現在は，真空容器４０度セクター２体目および真空容器ポートの製作を進めている．
超伝導ポロイダルコイルでは，計画どおり導体の製作を進めるとともに，平衡磁場コイル用導体と中心ソレノイド用導体の性能評価（核融合科学研究所との共同研究）を完了して，要求性能を満足することを確認した．コイル製作
では，銅ダミー導体を用いたパンケーキ巻線の試作を経
図２て，実機ダブルパンケーキの巻線を開始した（図２）．

超伝導ポロイダルコイル実機ダブルパンケーキ．

図３
図１

真空容器実機４０°
セクター．

６５３

解体が進む JT-60．
（平成２３年８月１日）

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.87, No.9 September 2011

線管理を迅速に行う専従班の設置とバーコードを利用して管理するシステムの整備，また，日々変化する解体現場において確実に安全確保を行うために，作業現場の常時監視や危険の芽を摘出する役割を担う統括安全担当者の設置や作業関係者間の密な情報共有を図る体制の構築を行い，安全に作業を進めている．

３．JT-60SA リサーチプランの検討
JT-60SA リサーチプランは，運転領域開発，MHD安定性と制御，輸送と閉じ込め，高エネルギー粒子挙動，周辺ペデスタル，ダイバータ・SOL・プラズマ壁相互作用，およ
図４

び炉工学の主要７研究領域での研究開発の詳細を，JT-60

JT-60SA リサーチプランの検討体制．

SA の実験を担う若手研究者を中心に企画・提案したものである．この JT-60SA リサーチプラン検討活動は，国内お１５５名（原子力機構７０名，大学等６６名（１３研究機関），欧州よび日欧の研究者で議論を進め，JT-60SA を用いた研究計１４名，プロジェクトチーム５名）である．

画を成熟させていくこと，また，原型炉に向けて ITER 及

これを受けて欧州の研究者による検討活動が開始され，びJT-60SAを包含する総合的な研究計画を検討することが本年４月より本格的な検討体制が構築された．欧州では，大切な目的である．図４に検討体制を示す．昨年度は，広EFDA が核融合研究活動を統括し，F4E が ITER・BAの機範囲に国内研究コミュニティからの企画・提案を反映すべ器調達活動（即ち，JT-60SA の機器調達）を実施機関としく，上記研究領域毎に原子力機構と大学等からの検討代表て進めている．これを踏まえて，JT-60SA に係る研究計画者が取り纏め役となり，核融合エネルギーフォーラムのプの議論は，F4E との協力の下で EFDA が中心的役割を担っラズマ物理クラスター，炉工学クラスター，社会と核融合て実施することとなり，欧州内９カ国，１９研究機関から約クラスターにおいて精力的に改訂作業を進めた．また，核７０名の研究者が参加して日欧の共同作業が開始された．現

融合ネットワークからも意見を集めた．さらに，第２７回プ在，日欧総勢２００名の共著者によっ て，リサーチプラン

ラズマ・核融合学会年会でのシンポジウム「JT-60SA の研Ver.3.0（本年末完成予定）の検討を進めている．

究計画と国内体制の構築」を行い，数多くの建設的な意（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

見・提 案 を い た だ い た．こ れ ら を 経 て，本 年２月には，（＊）http://www-jt60.naka.jaea.go.jp/jt60/html/res̲plan̲

「JT-60SA Research Plan Ver.2.1」を作成した（＊）．共著者

jt60sa.html

６５４

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．IFERC 事業委員会の開催

３．衆議院文部科学委員会の視察

９月２７〜２８日に国 際 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 研 究 セ ン タ ー

８月２４日に衆議院文部科学委員会（田中真紀子委員長以（IFERC）事業の事業委員会が六ヶ所の国際核融合エネル

下１９名の国会議員）の視察があった（図３）．視察後の記者

ギー研究センターで開催された（図１参照）．欧州からは，ブリーフィングで，田中委員長より，核融合の研究開発にカール・ラックナー議長を含め委員３名（TV 会議で参加）

ついて，先行投資として，厳しい財政事情ではあるが日本と専門家７名，日本からは福山淳京都大学教授を含め委員が率先して行うべき，現場で国際協力が行われているのは３名と専門家７名，これに中島事業長および事業チーム員素晴らしいという発言があり，視察後，理事長へお礼の書７名並びに事務局１名が参加した．

簡も届いた．

今回の事業委員会では，IFERC 事業チームが作成した事（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

業計画改訂案や２０１２年の作業計画を審議し，それらを運営委員会に承認を求めるため提出するよう勧告した．今回は特に，核融合プラントの安全性研究や原型炉 R&D のレビューの提案の後，それらを含む，２０１２年の作業計画案と事業計画の改定案が提案された．なお，２日目には，原型炉 R&D 棟と計算機・遠隔実験棟の視察が行われた．

２．Bull 社の計算機の搬入が始まる
計算機・遠隔実験棟の計算機室及び計算機補機室の工事については，冷水供給設備や電源設備の工事がほぼ終了
し，計算機の電源設備への電気の供給や冷水供給設備の試運転が開始されている．また，日本 SGI の計算機周辺設備等の据付調整も順調に進んでおり，計算機の搬入も８月２３日から開始された（図２参照）
またIFERC事業委員会の開催と合わせて開催された，計算機シミュレーションセンターの日欧技術会合では，計算機据付け，輸送スケジュール，計算機への電気の供給，調整のため設置する高速ネットワーク，１０月から常駐するサ
図２

ポートチーム等々の状況について確認，協議がなされた．

図１

第９回 IFERC 事業委員会（９月２８日，国際核融合エネルギー研究センターにて）計算機・遠隔実験棟の工事の状況．
計算機・遠隔実験棟２階計算機室へ据付けられたラック（左上）や無停電電源等（UPS，右上），１階計算機補機室の冷水供給ヘッダ（右上），コンピューターラックの搬送作業（右下）

図３

７３１

文部科学委員会の視察（８月２４日，国際核融合エネルギー研究センターにて）インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．BA 運営委員会の開催

運営委員会に提出される予定．

第９回 BA 運営委員会が１０月２５日にスイスのローザンヌ（ローザンヌ工科大学）で開催された．今回は３つの事業の次回の運営委員会は，２０１２年４月２４日に，茨城県那珂市（日本）で開催される．

２０１２年作業計画が承認されたほか，IFMIF/EVEDA の新２．高性能計算機の試運転

しい事業チーム体制，IFERC 事業の貢献分担表や事業計画の軽微な変更が承認された（図１参照）．IFERC 事業では，計算機・遠隔実験棟に欧州が調達する高性能計算機につ高性能計算機の据付が計画通りに進み，２０１２年初頭から運いては，引き続き Bull 社による据付調整が進められてお用が開始される．

り，１１月２９日に最後の計算機ラックの輸送を終え，試運転

IFMIF/EVEDA 事業では，２０１１年５月に原型加速器のが開始されている．１１月に公表された，Top 500 Supercom-入射器による初めて陽子ビーム生成に成功し，２０１２年１１月

puter Sites（http://www.top500.org/list/2011/11/100）でまでに入射器が六ヶ所に移送される予定．また，２０１１年２は，全数の約３分の一の数の既に稼働しているCPUラック

月にリチウム試験ループの建設と初期運転が成功裏に完了を用いたLIMPACコードによる試験において，計算速度がしたが，震災のために一部が損傷したため，修復を考慮しピークで約 442.4 テラフロップス（１秒間に約４４０兆回の計た事業計画の改訂が検討されることとなった．

算速度）という性能が出て，世界のランキングの２８位（日サテライト・トカマク計画事業に関しては，日本担当の本では３位）に入っている（図２参照）．

真空容器の最初のパーツが製作され那珂市に搬入されたほまた１０月から同高性能計算機の課題公募が開始されておか，欧州分担のトロイダル磁場コイルの調達契約が締結さり，国内で は プ ラ ズ マ・核 融 合 学，核 融 合 エ ネ ル ギ ー

れた．初プラズマの時期を含む事業計画の改訂案が次回のフォーラム等をとおして周知された（公募期間は１０月１日〜１２月１日）．

３．IFMIF/EVEDA 開発試験棟の付帯設備の工事開始
IFMIF/EVEDA 開発試験棟で実証試験を行う加速器のため日本側が調達する電源設備および二次冷却設備等の製作，据付，工事等が本格的に進められている．１０月には欧州側が調達する冷凍機設備および高周波電源等の冷却を行
うための一次／二次冷却設備の熱交換器，ポンプ等を収納する冷凍機建家が完成，現在屋外基礎にその二次冷却設備の冷却塔が据え付けられた（図３参照）．

４．日韓トリチウム・ブランケットワークショッ
プの開催
図１

第９回 BA 運営委員会（１０月２５日にスイスローザンヌ工科大学にて）

図２

１１月９，１０日に日韓のワークショップとしては初めて国際核融合エネルギー研究センターで開催された．本ワーク

高性能計算機据付・調整の現状（左：初雪の中の搬入（１１／２５），右：計算機室!に全数据え付けられたラック）

８４５

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.87, No.12 December 2011

図３

IFMIF/EVEDA 開発試験棟の付帯設備の工事（左から屋外基礎上のクーリングタワー，（奥）冷凍機建屋，電源設備の工事）

図４

日韓トリチウム・ブランケットワークショップ（１１月９日，国際核融合エネルギー研究センター管理研究棟にて）

ショップは BA 活動の枠組みの中のものではないが，ITERし，熱心な議論が持たれた．また，各研究施設の見学も行のテストブランケット，また，将来の原型炉の開発に必須

われ，ブランケットの先進材料，トリチウム取扱技術が総なトリチウムの取扱技術，ブランケット工学技術に関して合的に研究，試験できる原型炉 R&D 棟の研究施設には韓

日本と韓国の間で２００３年以降情報交換の場として開催され国研究者の興味が集まっていた（図４参照）．ているものである．今回は韓国から１３人の研究者が来訪（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

８４６