令和２年７月豪雨 から １ 年

復興への歩み一日も早い復興を目指して ～九州地方整備局における活動の記録～

国土交通省 九州地方整備局

令和２年７月豪雨から １ 年
復興への歩み目次◆１３観測所で観測史上最高水位・・・・・・・・・・

1◆濁水が街を襲う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2◆球磨川 堤防決壊 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3◆２４時間体制で復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4◆球磨川で１３橋が流失・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5◆失われた日常生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6◆豪雨により道路寸断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7◆TEC-FORCE 被災地に集結・・・・・・・・・・・・・・ 8◆地域に寄り添う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9◆最前線に緊急車両到着・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10◆建設業者による懸命な復旧作業・・・・・・・・・・ 11◆大量の流木撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12◆より早く より広く 伝える・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13◆災害復旧工事を国が代行・・・・・・・・・・・・・・・ 14◆復旧・復興を加速 復興事務所開所・・・・・・・ 15◆１日も早い交通確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16◆大雨に備える堤防復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

１３観測所で観測史上最高水位

令和２年７月に梅雨前線が九州付近に停滞し、広い範囲で記録的大雨
・梅雨前線が九州付近に停滞し、7月3日～4日は熊本県と鹿児島県で、6日～8日には九州北部の広い範囲で記録的大雨となり、九州10水系において氾濫危険水位を超える洪水が発生し、13観測所で観測史上最高水位を記録。球磨川流域では複数の雨量観測所において、観測史上最多雨量を観測した。
総降水量の分布図（7/3～4）

荒瀬

片ノ瀬

小渕

総降水量の分布図（7/6～8）

同尻

安手橋津留
萩原多良木

大野渡

人吉

王子橋一武

観測史上最高水位を記録した観測所

1

濁水が街を襲う

人吉市の中心市街地が浸水し、国宝「青井阿蘇神社」も浸水被害
・球磨川沿川では大規模な浸水が発生し、球磨川本川で面積約1,020ha*、戸数約6,110戸*
球磨川の支川川辺川においても、約１３０ｈａ*・約１７０戸*（柳瀬橋上流）など甚大な浸水被害が発生した。特に熊本県人吉市では中心市街地が浸水し、約4,700戸*もの家屋被害が発生。
国宝「青井阿蘇神社」も浸水するなどの被害となった。
（*速報値）

2球磨川 堤防決壊

球磨川本川で２箇所の堤防決壊が発生
・７月４日球磨川本川（人吉市中神地先）において、右岸の堤防が約30mにわたり決壊。
また、さらに対岸下流の左岸堤防でも約10mにわたり決壊。
決壊箇所の状況
右岸堤防決壊

左岸堤防決壊3２４時間体制で復旧

２日間昼夜をとおした緊急復旧工事で完了
・球磨川本川（人吉市中神地先）の堤防決壊（2箇所）において、24時間体制の緊急復旧工事で対応し、右岸決壊箇所は7月4日23時着手し、7月6日24時に緊急復旧が完了。左岸決壊箇所についても7月8日18時に緊急復旧工事に着手し、24時間施工で7月9日9時30分に緊急復旧が完了した。

4球磨川で１３橋が流失

広範囲かつ大規模な道路被害が発生し、交通が途絶
・球磨川の氾濫によって道路被害が各地で発生。特に八代市から人吉市間の国道２１９号などの球磨川を渡河する橋梁が１０橋流失するなど、被害は広範囲に及んだ。また、鉄道橋3橋（JR肥薩2橋、くまがわ鉄道１橋）が流失するなど甚大な被害となった。

5失われた日常生活

全国各地から駆けつけた排水ポンプ車が排水作業・7月6日からの九州北部を中心とした大雨により、各地で河川の氾濫や浸水、土砂災害等が発生した。浸水被害が発生した福岡県大牟田市などでは、全国各地から集結した排水ポンプ車が排水作業を実施した。

6豪雨により道路寸断
大分被害追加大分県日田市 国道210号でも５７箇所で被害
・令和２年７月豪雨では、大分県日田地方の国道210号でも大きな被害を受けた。 被災は５７箇所にも及び、国道210号は複数地点において通行止めや片側交互通行などを実施。
特に、日田市天瀬町赤岩地区では道路陥没が発生、続く豪雨により車道が崩壊。 その後
２４時間体制での復旧工事により、８月１７日に交通開放。

大分県日田市（５２ｋ３００）

大分県日田市（６１ｋ２００）

大分県九重町（８６ｋ３００）

由布市湯布院町川西（１００ｋ０００）

大分県日田市（６１ｋ２００）

7

TEC-FORCE 被災地に集結

TECｰFORCE(緊急災害対策派遣隊)が全国各地から続々と集結
・TEC-FORCEが全国から集結し、約1ヶ月間で延べ6,932名、1日最大266名が被災地での活動を行った。熊本県及び12市町村の被災箇所1,713箇所（河川351箇所、道路1,266箇所、砂防96箇所）を調査。また被害調査の中で、球磨村や八代市の要望で孤立を含む集落へのアクセスルート調査も実施。調査結果は、各市町村に報告。被災状況の把握や災害申請の円滑化にも寄与した。

8

地域に寄り添う
自治体に活動拠点設置及び現地支援班を派遣
・５県庁(熊本、大分、長崎、佐賀、福岡)及び九州管内21自治体(熊本14・大分2・長崎1・佐賀1・福岡2・宮崎1）にリエゾン（災害対策現地情報連絡員）を派遣し、被災状況等の情報収集を実施。また、熊本県及び12市町村での活動を円滑に行うため、現地に活動拠点を設置、 現地支援班を派遣し自治体と連携を図り、TEC-FORCEの活動を効率的に実施。

9

最前線に緊急車両到着

全国から様々な車両・機械・機材を投入し、被災現地で活動
・北陸･中部･近畿･中国･四国の各整備局より排水ポンプ車(21台)、照明車(13台)等が応援。
派遣された建設機械のオペレーションを計13班の応急対策班が九州各地で活動。
また、九州地整の災対ヘリ「はるかぜ号」で7月4日以降、6日間12フライトにより、球磨川、筑後川、大分川の各流域を上空調査を実施した。

10建設業者による懸命な復旧作業

昼夜を問わず災害復興に挑む
・災害時における迅速な被災状況の把握や的確な災害対応を図るため、建設会社及び建設コンサルタントとの協定により早急に契約を締結し、災害発生から被災地復旧のため過酷な災害現場の中で、昼夜を問わず復旧作業に取り組んだ。このように地域の建設業者は、地域の守り手としての重要な役割を担っている。

11大量の流木撤去

わずか２８日間で昨年1年間の１２倍の回収を実施
・出水により大量の流木等が有明海・八代海に流出し、海上交通や漁業等へ大きな影響が懸念されたため、整備局で保有する海煌、海輝等により7月4日から7月31日までの28日間で15,883m³の漂流物を回収した。この量は有明海、八代海の昨年1年間の回収量の約12倍で、わずか1カ月弱で回収を実施した。

12

より早く より広く 伝える

気象台と合同記者会見、SNSでの即時配信、YouTubeでの動画配信
・九州地方整備局と福岡管区気象台は、命を守る早期の行動につながる適時適切な情報の発信のため合計８回の合同記者会見を開催し、各テレビ局や新聞各社、ケーブルテレビ局などへの情報配信を行った。また、ホームページ、SNS（Facebook、Twitter）やYouTubeでの各種情報の配信も行った。特に通行止めなどの情報がわかる「通れるマップ」は多くの方にアクセスして頂いた。

13

災害復旧工事を国が代行

熊本県など自治体の緊急復旧工事を国が代行で着手
・熊本県が管理する９河川について、国が権限代行により緊急的な土砂・流木の撤去等を実施。また流失した橋梁１０橋を含む国道２１９号や熊本県道等の約１００ｋｍの災害復旧事業を国が代行。9月1日に八代復興出張所を設置し被災地の復旧・復興を加速化。

14

復旧・復興を加速

復興事務所開所
被災地の復旧・復興体制の更なる強化を図る
・令和３年４月1日、「令和２年７月豪雨」による被災地の復旧・復興体制の更なる強化を図るために、熊本県八代市に八代復興事務所が新たに設置。職員数（非常勤職員を含む）５３名6課体制で令和２年７月豪雨からの復旧・復興を加速し、強力に事業を推進します。

15１日も早い 交通確保

道路事業

橋梁仮橋など道路復旧で生活再建を支援
・国が権限代行により流失した橋梁１０橋を含む国道２１９号や熊本県道等の約１００ｋｍの災害復旧事業を鋭意実施。坂本橋仮橋を始め、各仮橋が開通することで通学路や生活道路としての機能が回復するとともに、球磨川流域市町村の生活再建を支援している。

16大雨に備える堤防復旧

河川事業

令和３年５月末（出水期）までに球磨川堤防決壊２箇所の本復旧完了
・国管理区間では、堤防決壊２箇所、護岸等の被災２９箇所の災害復旧工事を実施。堤防が決壊した２箇所については、令和３年５月末までに本復旧を完了。
・権限代行９河川については、令和３年５月末までに約２０万ｍ３の土砂掘削を完了。護岸等の被災施設復旧については、約１４０箇所のうち、約９０箇所に着手。残り約５０箇所も含め、令和３年度中に全箇所の本復旧完成を目指している。

17

“いのちとくらしをまもる
防災減災”
令和３年７月