重点目標一覧表

担当部局名【平成２６年度重点目標】

重点目標②上田バイパス第二期工区の整備促進
１③サントミューゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進④定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路(長野県実施事業)の整備促進⑤上田道と川の駅における地域振興活動の推進⑥有料トンネルの早期無料化及び負担軽減に向けた取り組みの実施

重点目標②老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び日常点検(パトロール)の実施③上田市街地の洪水対策④幹線市道の歩道整備⑤民間住宅・避難施設等の耐震化とアスベスト分析調査及び除去工事の推進⑥安全・安心な公共建築物の整備

重点目標

達成状況・達成度①2路線で、委託2件完了、工事L＝126m施工中、用地A=420㎡、補償1件契約②市内事業区間の用地約52％が契約済(面積ﾍﾞｰｽ)④長野上田線、小諸上田線は街路工事施工中
国道144号上野バイパス整備実施中⑤年間ﾚｼﾞ通過者数119,134人、ｲﾍﾞﾝﾄ(約31,900人)⑥時間帯割引回数券 平井寺4月、三才山・新和田8月販売開始

３ ③都市計画道路の見直し「真田丸」放送に向けたおもてなしの環境整備

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上田城跡公園整備事業①駐車場整備3箇所(3月)、園路舗装L=300m(12月)②上田城跡公園 計画的な公園施設の改修及び植栽等の適切な維持管理②3ｵﾝ3ｺｰﾄ内照明LED化1箇所、ﾄｲﾚ洋便器化5箇所③地域資源を活かした回遊性の向上④花のおもてなし事業
上田城跡公園花壇花植え(FM長野ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)、中心市街地花壇整備③城跡公園周辺、中心市街地への案内サイン設置(12月)高木剪定(松、桜等)300本、芝生の計画的管理

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進②上田バイパス第二期工区の整備促進④2路線で工事L=60m 用地A=300㎡ 補償N=3件完了④定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路(長野県実施事業)の整備促進③サントミューゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進

工事L=486m施工中 用地A=191㎡ 補償N=4件契約
材木町線の用地交渉を継続中⑤【耐震】（診断）住宅28戸、避難施設20件
特定建築物2件(改修)9戸【ｱｽﾍﾞｽﾄ】調査1箇所、除去0箇所⑥非構造耐震化工事は完了。改築工事は二中、東塩田小,神科第一保育園が完了し、その他工事も予定どおり進捗中。
耐震補強は完了、改築工事は順次発注済

重点目標④城跡公園花壇花植え450本(5月)上田駅〜海野町交差点〜城跡公園
プランター等による花壇整備(30個所)

地域資源をつなぐ賑わいと交流のまち創りに向けた道路網の整備・促進

達成状況・達成度①ﾄﾝﾈﾙ本体、照明工事完了取付道路、非常用施設設備工事施工中②3橋梁修繕工事と3路線舗装工事完了③神科台排水路L=215m施工中、諏訪部橋架替
測量完了

達成状況・達成度①都市計画審議会で承認、3月23日に公告②H26.8月の改正都市再生特別措置法に伴い、立地適正化計画の策定と併せてH27以降で本格検討③都市計画審議会で計画を承認

期限・数値目標等
ﾄｲﾚ整備1箇所(12月)、階段整備L=40m(1月)重点目標

生活快適都市をめざしたまちづくり計画の推進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上田市都市計画マスタープランの策定②都市計画区域見直しの検討

重点目標③櫓下泉平線の函渠化工事7月協定締結、6月完了予定

安全・安心な都市環境の整備

具体的な重点取組項目（箇条書き）①市道丸子小牧線バイパス整備事業の推進

２【平成２７年度重点目標】

地域資源をつなぐ賑わいと交流のまち創りに向けた道路網の整備・促進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進

都市建設部

期限・数値目標等①五反田新屋線、踏入大屋線の整備推進②国分地区から蒼久保・芳田地区までの用地買収の促進（用地国債を含む）③上田橋中島線の整備推進
櫓下泉平線の開通④長野上田線、小諸上田線の整備促進
上野バイパス第二期の整備促進

安全・安心な都市環境の整備

具体的な重点取組項目（箇条書き）①市道丸子小牧線バイパスの早期供用開始②老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び定期点検の実施③上田市街地の洪水対策④幹線市道の歩道整備⑤民間住宅・避難施設等の耐震化やアスベスト分析調査及び除去工事の促進

期限・数値目標等①7月中の供用開始②橋梁補修4橋、舗装修繕工事2路線、橋梁定期点検180橋③神科台排水路の通水開始、矢出沢川整備促進④小島手塚線の歩道整備完了⑤【耐震化】(診断)住宅65戸、避難施設7件、特定建築物5件(改修)15戸、ｱｽﾍﾞｽﾄ調査13箇所、除去1箇所⑥老朽化した危険な空家等対策の推進⑥庁内連携体制の整備、実態調査、協議会設置⑦安全・安心な公共建築物の整備⑧安全・安心な公園施設の維持管理⑦耐震改修工事、改築工事による耐震化の推進

及び法に基づく空家等対策計画作成の検討

重点目標

緑豊かな魅力ある都市環境の創出

具体的な重点取組項目（箇条書き）①魅力ある快適な都市公園等の整備②地域資源を活かした街並み景観に関する検討と意識啓発を図る(1)大手通りの景観検討と景観づくり市民団体の設立に向けた協議･調整
４(2)北陸新幹線金沢延伸を契機とした上田駅周辺の景観検討と案内サイン(ろくもん赤の活用)の整備③安全・安心な公園施設の維持管理

重点目標
達成状況・達成度①交流文化芸術センター市民緑地広場完了
上田城跡公園バリアフリー化舗装Ｌ＝285ｍ完了②(1)大手通りの修景素々案を作成、市民団体の設立に向け引き続き接触(2)駅周辺に歩行系ｻｲﾝ(5箇所)設置。
駅前観光案内の盤面を新設・更新③公園施設長寿命化計画策定 全体計画39公園⑧公園施設の修繕 30箇所、改築・更新2箇所

コンパクトシティ形成に向けた計画的なまちづくり

具体的な重点取組項目（箇条書き）①コンパクトシティ形成に向けた施策（立地適正化計画等）の検討②都市計画区域見直しの検討③都市計画道路見直し計画に基づく都市計画変更（廃止）

期限・数値目標等①施策の検討
立地適正化計画基礎調査実施②庁内ワーキンググループによる検討
市民学習会等の開催③丸子地域の路線について都市計画法手続着手

遊具の日常点検703基(195公園)、公園施設修繕34箇所④市民協働による緑化推進事業④市民管理花壇へ花苗133,000本配布、花づくり講習会年3回、花と緑のまちづくりｺﾝｸｰﾙ実施、染屋台ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ保全作業(5)

重点目標

重点目標
具体的な重点取組項目（箇条書き）

達成状況・達成度

良好な都市環境の保全と形成

具体的な重点取組項目（箇条書き）①適正な開発の誘導②地域特性を活かした良好な景観形成の推進

５③歴史的まちなみの維持・保全・向上④市民協働による緑化推進事業

期限・数値目標等①大規模太陽光発電設備設置の指導要綱等制定(10月)②都市景観賞、景観づくり講演会(11月)、景観ｳｫｯﾁﾝｸﾞ(2回)、景観100選の募集・選定
景観づくり市民団体(大手町)設立支援③柳町修理修景事業実施（6戸）④花苗配布141,000本、花づくり講習会3回、花と緑のまちづくりｺﾝｸｰﾙ実施、染屋台ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ保全作業5回※ 評価基準［◎：目標を上回る達成］［○：目標どおり達成］［△：目標未達成の部分あり］［×：全て目標未達成］
市長指示事項

市長指示事項・道路網の整備については、着実に前進できるよう鋭意取り組むこと。・広域圏域並びに中心市街地の回遊策については、工夫を凝らし取り組むこと。・公共交通の活性化については様々な面から効果的な施策を、ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽについては魅力的なものになるよう検討を進めること。・上田城周辺の景観整備については、機を逃さず鋭意取り組むこと。

・真田丸に関連した環境整備事業は来年に向けて確実に取り組むこと。・櫓下泉平線については、早めに目処がつくよう努力すること。・コンパ
クトシティ形成に向けていろいろな情報を得ながら検討すること。・大規模太陽光発電設備設置の指導要綱等制定については、県・市町村との連携・歩調を合わせて市としての考えを確立すること。・景観づくり市民団体設立支援については、構成・対象となる団体について、より広く検討すること。

1