益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し

平成29年6月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） （1/8）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年6月時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

道路復旧事業（町道）復旧事業課
工務係

町内の道路197箇所について、順次、復旧を行っていきま 契約済み：65箇所す。

道路
道路復旧事業（町有道路、里道、水路）

イン
フラ
復
旧

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

橋梁

橋梁復旧事業・これまでは、公費解体の妨げにならないよう、工事を控えていましたが、公費解体も進んできましたので、平成29年の梅雨明けから、本格的に復旧工事に着手していきます。
・ほぼ全ての工事について、平成30年度の早い時期には発注完了、年度中には工事完了の予定です。
・工事を進めるにあたっては、下水道や水道等の地下埋設物の本復旧を行ったうえで、道路の復旧を行います。
また、全ての路線を同時に工事することは難しいので、順番を調整をしながら進めていくことになります。
・なお、道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧事業を実施せずに、直接、道路拡幅等の事業を実施する可能性もあります。

3Q

4Q

町内の約500箇所について、 対象箇所調査が完了し順次、復旧を行っていきます。 ています。

復旧事業課工務係

補助要件に該当する町内の私道について、その復旧に要す 復興基金事業について、 ・要項を作成のうえ、お知らせする予定です。
県が作成した要項に沿っる費用を補助します。
・事業スケジュールについては、復興基金事業の今後の動向にて、町事業の要項を作成あわせて柔軟に対応していきます。
※県の復興基金事業を活用 中です。
予定です。

復旧事業課
工務係

・20箇所全てについて、平成30年度中には発注完了、平成31年度には工事完了の予定です。（13箇所の工事を県に委託し、7箇所の工事を町で実施します。）
・基本的には、従来どおりの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する町道の整備事業と連携しながら、橋梁の幅員や架橋場所を変更していく予定です。

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成29年度から、順

平成30年度の早い※一部、繰越の次発注、工事を実施

時期に、発注完了可能性あり

4Q

（予定）

平成30年度中に、工事完了（予定）・約500箇所の対象箇所について、その殆どが住宅地周辺に集中していますので、優先順位をつけながら、順次、工事を進めていきます。（平成31年度には全ての工事を完了する予定です。）

復旧事業課
工務係

町内の橋梁20箇所について、契約済み：1箇所順次、復旧を行っていきます。

2Q

平成30年度

優先順位をつけながら工事実施
平成31年度に工事完了（予定）※復興基金事業の状況を見ながら柔軟に対応

平成29年度から順次

平成30年度中に、平成31年度中に、発注、工事を実施発注完了（予定）工事完了（予定）

平成32年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） （2/8）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年6月時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

2Q

3Q平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q【秋津川】

河川復旧事業（県事業）

・秋津川復旧については、「堤防道路の嵩上げ」を基本として、公河川や砂防の役割を果たす実施される予定です。なお、工期については、平成29年8月
河川について、河川及び堤防 施行方法等について検討 ～平成30年2月に右岸（住宅地側）工事を、平成30年2のうえ、住民説明会を順 月～5月に左岸（益城中学校側）工事を実施の予定です。
※町側は復旧事 の復旧を行っていきます。
（秋津川、木山川、迫川、鉄次実施しています。
業課工務係が担砂川、妙見川）※木山川、迫川、鉄砂川、妙見川の復旧については、事業ス
当ケジュール把握の上、改めてお知らせします。
県央広域本部
土木部

河川

河川復旧事業
（町事業）

イン
フラ
復旧都市
公園

下
水道

水道

都市公園復旧事業

下水道復旧事業

水道復旧事業

町内の河川27箇所について、河川施設の復旧を行っていき 契約済み：10箇所ます。

・平成29年度中に発注を完了、平成30年度中に工事完了の予定です。

町内の都市公園17箇所について、復旧を行っていきます。
工事契約に向けて準備
災害復旧事業の補助対象と中です。
なる公園が6箇所、対象外が11箇所となっています。

・平成29年度中には工事完了予定です。

下水道課工務係

被災管渠延長被災した下水道施設・管渠の22,389mのうち、復旧を行っていきます。
10,786mについて契約(被災管渠延長 22,389m)済みです。

・平成29年度中に発注完了、平成30年度中には工事完了の予定です。

水道課工務係被災管渠延長・平成29年度に発注完了、平成30年度中には工事完了予
被災した水道施設・管渠の復11,856mのうち、定です。
旧を行っていきます。
3,407mについて発注済 ・なお、住宅再建に伴う水道復旧工事は、個別案件に応じて(被災管渠延長 11,856m)みです。
工事を実施していきます。

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係
都市建設課
都市計画係

右岸→左岸の順に工事を実施（予定）※木山川、迫川、鉄砂川、妙見川の事業スケ
ジュールは、改めてお知らせします。

平成29年度中に、平成30年度中に、発注完了（予定）工事完了（予定）

平成29年度中に、工事完了（予定）

平成29年度中に、平成30年度中に、発注完了（予定）工事完了（予定）

平成30年度中に工事完了
平成29年度中に、 （予定）
発注完了（予定） ※住宅再建に伴う水道復旧工事は個別対応

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） （3/8）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年6月時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q宅地・
住宅
復
旧宅
地

宅地復旧事業※復興基金事業

復旧事業課
建築係

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工事、地盤復旧工事、住宅基・引き続き、申請を受け付けていきます。
礎のジャッキアップ工事、旧擁 平成29年5月8日から申 ※なお、平成30年度以降の申請の可否等については、復興請を受け付けています。
壁の撤去工事など）
基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
※県の復興基金事業を活用します。

住宅

公営住宅復旧事業

復旧事業課
建築係

・平成29年度中に、4団地すべての復旧工事を完了予定で町営住宅の復旧工事を実施現在、工事発注を進めて す。
します。（辻団地、市ノ後団います。
※なお、惣領団地については、団地基礎のジャッキアップを行い地、惣領団地、広崎団地）
ます。（転居の必要はありません）

2Q

3Q

平成30年度
4Q

交付申請を受付

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

平成29年度中に工事完了しないケースの補助金交付※平成30年度も申請を受け付けるかどうかについては、復興基金事業の動向にあわせて対応

平成29年度中に、工事完了（予定）【災害復旧工事】

農地

農地等

農地等復旧事業復旧事業課※一部復興基金事業 農林整備係

平成29年度に工事被災した農地等の復旧工事を 災害復旧事業として査定を受けたものについては、・災害復旧工事については、順次工事を発注し、平成29年度完了（予定）行います。また、農家自ら行う順次工事を行っていま中の完了を目指していきます。（完了しなかったものについて小規模な農地等の復旧工事は、平成30年度にかけて実施する予定です。）に要する費用を補助します。 す。
【農地自力復旧事業】
また、農地自力復旧事業 ・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けて※農地自力復旧事業につい 補助金については、平成 いきます。（※なお、平成30年度以降の実施については、復交付申請受付ては、県の復興基金事業を活 29年5月15日から申請 興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。）
用します。
※次年度以降についてを受け付けています。
は、復興基金事業の動※一部、繰越の可能性あり向にあわせて対応

役場庁舎
復旧事業
施設
復
旧総務課
管財係

公共
施
設

・基本構想・基本計画を策定する中で、新庁舎建設検討委
員会において、新庁舎に求められる機能や規模などを検討して被災して使用できなくなった役 現在、新庁舎建設にあきます。また、アンケート等を通じて、住民の皆さんのご意見も場庁舎の解体及び新築を行 たっての基本構想・基本伺っていきたいと考えております。
います。
計画策定の準備中です。
・平成30年1月から解体工事を開始、平成31年5月から平成33年12月にかけて新築工事を予定しています。

基本構想・基本計画の策定、機能や規模等に平成31年5月～平成33年12月についての検討、アンケート等を実施（予定）工事実施（予定）

解体工事を実施
（予定）

中央公民館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

被災して使用できなくなった中 現在、文部科学省の災 ・文部科学省の災害査定（平成30年度に実施）の結果に央公民館の解体及び新築を 害査定の準備を行ってい 基づき復旧に着手していきます。
行います。
ます。
・事業スケジュールは未定です。改めてお知らせします。

災害査定準備災害査定（予定）※事業スケジュール（平成30年度）については改めてお知らせします。

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） （4/8）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年6月時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

総合体育館
復旧事業

陸上競技場・テニスコート
復旧事業

生涯学習課
スポーツ振興係

生涯学習課
スポーツ振興係

6月にボーリング調査を実 ・今後、ボーリング調査の結果を踏まえ、復旧の方針等につい被災して使用できなくなった総施後、復旧の方針等につ て国と協議していきます。
合体育館の復旧を行います。
いて検討を行っています。 ・協議の結果を踏まえて、復旧に着手していきます。

・平成29年度中に工事完了の予定です。
被災して使用できなくなった陸現在、工事発注に向けて ・利用再開時期については、総合運動公園のその他の工事
上競技場・テニスコートの復旧準備中です。
（総合体育館や駐車場等の復旧工事）の状況を見ながら決を行います。
定します。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考

ボーリング調査（6月）

都市公園に含む※事業スケジュールについては改めてお知らせします。

工事実施（予定）※一部、繰越の可（平成29年8月～

能性あり都市公園に含む

平成30年3月）【町民グラウンド】

災害査定（予定）
施
設
復旧

公
共
施
設

町民運動場
復旧事業

生涯学習課
スポーツ振興係

・平成29年度に文部科学省の査定を受けた上で、平成29年度から平成30年度にかけて、査定内容に沿った工事を進め 【福田グラウンド】
る予定です。

工事実施（予定）（平成30年度）

被災して使用できなくなった町
現在、文部科学省の災民グラウンド・福田グラウンド・害査定の準備を行ってい災害査定 工事実施
津森グラウンドの復旧を行いまます。
※津森グラウンドについては、がけ地や駐車場の災害復旧工事（予定） （予定）す。
を実施予定です。（※なお、供用開始時期については、仮設住宅の状況を含めて検討していきます。）【津森グラウンド】

文化会館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

被災した文化会館の復旧を行 現在、文部科学省の災 ・文部科学省の災害査定（平成29年度に実施）の結果にいます。（復旧方法については 害査定の準備を行ってい 基づき、復旧に着手していきます。
現在検討中です。）
ます。
・事業スケジュールは未定です。改めてお知らせします。

交流情報センター
復旧事業

生涯学習課
交流情報センター

被災した交流情報センターの現在、文部科学省の災 ・文部科学省の災害査定（平成29年度に実施）の結果に復旧を行います。（復旧方法
害査定の準備を行ってい 基づき、復旧に着手していきます。
については現在検討中でます。
・事業スケジュールは未定です。改めてお知らせします。
す。）

災害査定

工事実施（予定）（予定）

災害査定（予定）※事業スケジュールについては改めてお知らせします。

災害査定（予定）※事業スケジュールについては改めてお知らせします。

飯野グラウンド及び広安第１グラウ
ンドの復旧工事については、仮設住宅の状況を含めて検討していきます。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） （5/8）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年6月時点）

今後の事業実施方針

平成29年度1Q

被災して使用できなくなった男
総務課
・どのような形で復旧していくかについて、現在検討中です。
男女共同参画センター
女共同参画センター（輝らめ 現在、復旧の方法につい男女共同参画セ・なお、現在の男女共同参画センターは平成30年度に解体の復旧事業き館）の復旧に向けた取組を て検討中です。
ンター
予定です。
進めていきます。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

平成31年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

※どのような形で復旧していくかについて、現在検討中です。

（事業スケジュールは、改めてお知らせします。）

解体工事（予定）（平成30年度）

平成30年度第2四半期頃から新築工事実施予定（工事完了予定時期につ
益城中学校
復旧事業

学校教育課
学校教育係

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

解体及び新築工事の進 ・今年度中に解体を実施し、平成30年度第2四半期から新め方について検討中で築工事を実施する予定です。
す。
・現在と同じ場所での再建を進めていく予定です。

いては、改めてお知らせします。）

解体工事（予定）※解体スケジュールについて
施設
復
旧公共施設

は、改めてお知らせします。

供用開始（予定）
設計学校給食センター復旧事業

学校教育課
学校給食センター（平成31年4月）

新築工事（予定）（平成29年10月～平成31年3月）

移転用地に関する交渉
被災して使用できなくなった学・平成29年10月から平成31年3月にかけて新築工事を実は完了しています。現在、校給食センターの解体及び新施し、平成31年4月から供用を開始する予定です。
新築に関する設計を実施
築を行います。
・現在とは異なる場所での再建を進めていきます。
中です。

解体工事（予定）※解体スケジュールについては、改めてお知らせします。

供用開始（予定）
第5保育所
復旧事業

こども未来課
保育係

・既存の園舎と崩落した擁壁の撤去を行い、新園舎建築に着被災して使用できなくなった第手していきます。（現在とは異なる場所での再建を進めていき現在、新築に関する設計
5保育所の解体及び新築を行ます。）
を実施中です。
います。
・今年度中に解体を実施し、平成30年2月～10月に新築工事を実施し、平成30年11月に供用を開始する予定です。

設計

新築工事（予定）（平成30年11月）（平成30年2月～10月）

解体工事（予定）（平成29年度中）

平成32年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） （6/8）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年6月時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

自治公民館
復旧事業
※復興基金事業

施設
復
旧地域
施設

コミュニティ施設
復旧事業※復興基金事業

消防詰所復旧事業※復興基金事業

共同墓地復旧事業※復興基金事業

内
水氾
濫対策

内水氾
濫対策

生涯学習課
生涯学習係

生涯学習課
生涯学習係

危機管理課
危機管理係

環境衛生課
生活環境係
復旧事業課
建築係

下水道課
工務係
内水氾濫対策事業

都市建設課
工務係
復旧事業課
工務係

町内の自治公民館・集会所の復旧に要する費用を補助しま 復興基金事業の要項にす。
沿って申請の受付を行っ※県の復興基金事業を活用 ています。
します。
地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設の復旧に要する費用を補 復興基金事業の要項に沿って申請の受付を行っ助します。ています。
※県の復興基金事業を活用します。

・引き続き、申請を受け付けていきます。
※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

・引き続き、申請を受け付けていきます。
※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

公費
解体

災害廃棄物処理事業

環境衛生課
廃棄物対策係

4Q※次年度以降について

は、復興基金事業の動交付申請受付※次年度以降については、復興基金事業の動・要項を作成のうえ、お知らせする予定です。
・事業スケジュールについては、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

消防詰所復旧（予定）（平成29年度～平成30年度）

復興基金事業の状況を見ながら柔軟に対応

浸水要因の分析を行うた
平成29年度は、応急対策を・水位観測センサーによる水位データの観測を行い、浸水要因 雨水管理総合計画策定 計画に基づく基盤整備めに水位データ等の観測に関する測量・設計実施しながら、大雨等による内を分析していきます。その上で、内水氾濫を防ぐ手段についての （平成29年度）を開始しています。
水氾濫対策を進めていくため検討を行っていきます。
（予定）
また、管理計画が策定さに、雨水管理総合計画を策・また、管理計画が策定されるまで（今年度の梅雨時期等）れるまでの応急内水氾濫定します。の応急内水氾濫対策として、ポンプ車による排水や、エリアメー対策として、ポンプ車によ
その後、計画に基づき、整備ル、Lアラート等を活用した住民への緊急時周知に向けた準備
る排水等の準備を進めて事業を進めていきます。
を進めていきます。
います。
応急内水氾濫対策
応急内水氾濫対策（予定）

申請件数：3,658件
申請に基づき、半壊以上の家完了件数：3,123件
屋等の解体・撤去を行います。
進捗率：約85.37％

3Q

交付申請受付（平成29年6月～9月） （平成30年6月～9月）

公費
解体

2Q

平成32年度以降

向にあわせて対応

復旧事業を行うための準 ・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成29年度から平成30年度にかけて実施予定です。）※県の復興基金事業を活用 備を進めています。
します。

※県の復興基金事業を活用します。

3Q

平成31年度向にあわせて対応

各地域の消防詰所の復旧を行っていきます。

集落共有の墓地における、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に要する経費を補助し 事業の要項を作成中でます。
す。

2Q

平成30年度

・平成29年10月中までの完了を目指し、解体作業を進めています。（但し、数件の特殊な案件については、年度末までの解体を予定しています。）
・また、現在、一次仮置場として使用している場所（益城中央小学校跡地）については、今年度中に原形復旧する予定です。

損壊家屋等解体作業終了（予定）（平成29年10月）

一次仮置場閉鎖（予定）（平成29年10月）

計画に基づく基盤整備に順次着工（予定）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） （7/8）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年6月時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考

熊本県土木部
都市計画課

益城町広崎（熊本市境）か4月から測量及び沿線住 ・平成29年6月から境界立会を開始。建物調査等を経て、平
都市計画道路益城中 県央広域本部 ら益城町寺迫（国道443号民への意向調査を実施し 成29年10月から用地交渉を開始予定です。
央線（県道熊本高森 土木部線との交差点）までの約ました。
・事業に関する相談窓口（益城町役場仮設庁舎内）の運線）
復興まちづくり課 3.5kmについて拡幅等の整備
6月から境界立会を実施 営に加え、個別訪問等により皆様の不安解消に努めながら、拡幅整備事業を行います。（4車線、幅員しています。
事業を進めて参ります。
※町側は復興整27m）
備課復興まちづくり係が担当

平成29年10月

用地交渉の進捗に平成37年度まで実施

から用地交渉を応じて、順次工事を（予定）開始（予定）開始（予定）熊本県土木部
都市計画課
県道益城菊陽線
拡幅整備事業（木山地区）

復興事
業

道路

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）

国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

県央広域本部 県道益城菊陽線（木山地土木部区）について、拡幅等の整備
復興まちづくり課 （歩行者・自転車の通行空間確保等）を行います。
※町側は復興整備課復興まちづくり係が担当
県央広域本部
県道益城菊陽線（惣領地土木部
復興まちづくり課 区）について、惣領交差点より南の区間の拡幅等の整備※町側は都市建 （歩行者・自転車の通行空設課工務係が担 間確保等）を行います。
当
県央広域本部
土木部
国道443号（寺迫地区）に
復興まちづくり課 ついて、寺迫交差点より南の※町側は都市建 未整備区間の改良等の整備設課工務係が担 を行います。

都市計画原案（幅員、 ・都市計画原案（幅員、線形等）を策定し、他の幹線道路線形等）の策定に向け、 の都市計画原案と併せて説明会を開催します。
関係機関と協議を実施し ・説明会等における意見を踏まえ、都市計画決定等を進めてています。
いく予定です。

説明会等を実施したうえで※以後の事業スケジュールについては、都市計画決定（予定）改めてお知らせします。

ー・地元の意向等を把握したうえで、道路改築事業による整備を検討していきます。

※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

ー・地元の意向等を把握したうえで、道路改築事業による整備を検討していきます。

※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

当町道横町線の拡幅整備を行います。また、国道443号と県復興整備課
道益城菊陽線を結ぶ町道東・町道横町線及び町道東西線については、平成29年中には概略設計や交通管理者
復興まちづくり係
町道整備事業西線（仮称）や、町道グラン整備案（幅員、線形等）を作成の上、住民説明会を実施す（県警等）との協議等を（幹線道路4路線） 都市建設課
メッセ木山線と県道熊本高森る予定です。その後、事業内容を確定しながら、順次、設計等実施中です。
線を結ぶ町道南北線、第二を進めていきます。
工務係
南北線（いずれも仮称）の整備を行います。
復興整備課
住宅地内の狭あい道路（4m
・生活に密着した道路の整備ですので、まちづくり協議会からの復興まちづくり係 未満の生活道路）について、 まちづくり協議会での検討 提案を受けて、整備方針を固めていきたいと考えています。
住宅地内狭あい道路 用地対策係を進めていただきながら、緊急時の避難路や緊急車両・まちづくり提案を受けながら、平成30年1月頃から復興まちづ拡幅事業整備要項の策定を進めての通行路として機能するよう、くり計画を策定し、まちづくり協議会等へ説明のうえ、事業内容
都市建設課
います。
拡幅等の整備を行います。
を固めたいと考えています。
工務係

平成29年中に住民説

平成30年度以降、事業内容を確定しながら、明会を実施。年度内に順次、設計等に着手（予定）

事業を確定（予定）※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

まちづくり提案を受けなが事業内容を確定しながら、平成29年度より、ら、平成29年度中に復順次、事業に着手（予定）興まちづくり計画を策定※事業スケジュールについては、改めてお知ら（予定）

せします。

交通管理者との協議の状況によっては、路線ごとにスケジュールが異なってくる可能性があります。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年6月現在） （8/8）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年6月時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

生活地
区

復興事
業

住宅

木山地区における「災害に強いまちづくり」の実現や、「公共木山復興土地区画整 復興整備課施設の整備」、「商店街の活理事業
復興まちづくり係 性化」等を一体的、かつ効率的に推進するために、区画整理事業を進めていきます。

5月に実施した意向調査の結果及び6月の事前説
・平成29年中には事業を固め、都市計画決定等を進めていき明会での意見を踏まえ、たいと考えています。
事業案を再整理し、説明会の準備を行っています。

住まいの再建のために、既存コンサルタントとの協議を市街地の復旧・復興事業の状進めながら、町内各地区
復興整備課
況にあわせて、復興に寄与す
・開発計画を整理したうえで、平成29年度中には都市計画決新住宅エリア整備事業
における整備の可能性や復興まちづくり係 る住宅や商業、サービス、防定等を進めていきたいと考えています。
候補地の検討等を進めて災・公共機能等を配置するエいます。
リアの整備を進めていきます。

自力での生活再建が困難な・住民説明会後、平成29年7月に、第2回目の意向調査を世帯の生活再建を支援するた 町としての整備方針（戸 実施し、その結果も受けて整備戸数の見直し等を行う予定で
災害公営住宅整備事 復興整備課
めに、町内に300戸（7箇数等）を精査中です。ま す。
業
災害公営住宅係 所）の災害公営住宅を整備 た、住民説明会を実施し ・平成30年度より順次着工し、平成31年度中には工事完します。（戸数は現時点での ています。
成。その後、順次、入居を開始していく予定です。（一部の地計画です。）
区については、平成30年度の完成・入居を予定しています。）

街区公園整備事業

復興整備課
復興まちづくり係 住宅地内の生活に身近な公園を整備していきます。
都市建設課
都市計画係

・生活に密着した公園の整備ですので、まちづくり協議会からのまちづくり協議会での検討 提案を受けて、整備方針を固めていきたいと考えています。
を進めていただいていま・まちづくり提案を受けながら、平成30年1月頃から復興まちづす。
くり計画を策定し、まちづくり協議会等へ説明のうえ、事業内容を固めたいと考えています。

公園

震災記念公園整備事 企画財政課
業
復興企画係「平成28年熊本地震記
・平成29年度中に、「平成28年熊本地震記憶の継承」検震災の記憶を継承していくため 憶の継承」検討・推進委
討・推進委員会で基本構想を作成の上、平成30年度以降、の公園を整備していきます。
員会の設置に向けた準備計画策定や設計に着手していきたいと考えています。
を進めています。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成29年中には都市平成30年度は、仮換

平成31年度から、計画決定等を進める

地等を進める（予定）

順次、造成工事等を平成32年度以降開始（予定）（予定）

平成29年度中には設計を進めながら、順次、造成工事等を開始（予定）

都市計画決定等を進※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

める（予定）

用地交渉及び基本・実施設計を進める（予定）

順次着工。平成31年度に完成・入居（予定）（一部、平成30年度に完成・入居を予定）

まちづくり提案を受けなが事業内容を確定しながら、平成29年度より、ら、平成29年度中に復順次、事業に着手（予定）興まちづくり計画を策定※事業スケジュールについては、改めてお知ら（予定）せします。

平成29年度には基本

平成30年度に計画

平成31年度以降、設計構想（目的、場所策定（予定）に着手（予定）等）を整理（予定）

備考