担当部局名

重点目標一覧表【令和2年度重点目標】

重点目標【令和3年度重点目標】

市内外の地域資源をつなぐ道路網の整備・促進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路(長野県実施事業)の整備促進（1）主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線）（2）国道144号上野バイパス（3）国道143号青木峠バイパス(トンネル化)（4）主要地方道小諸上田線(町吉田～中吉田)（5）上信自動車道②上田地域30分(サンマル)交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進（1）市道踏入大屋線

１（2）市道上田橋下堀線③上田バイパス第二期工区の整備促進④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進（1）市道下吉田久保林線 (国道18号上田BP関連)（2）市道中野小泉線バイパス(小泉2号線)（3）久保峠線拡幅事業

重点目標

重点目標

賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進

達成状況・達成度
具体的な重点取組項目（箇条書き）①県と協力し、事業の促進を図った。
①上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路(長野県実施事業)(1)御所工区は街路工事と電線類地中化工事をの整備促進実施中。先線の事業計画について協議を継続中 （1）主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線）(2)Ⅱ期工区の工事を発注し事業を進捗（2）国道144号上野バイパス(3)トンネルの詳細設計を発注済（3）国道143号青木峠バイパス(トンネル化)(4)概略設計完了、地元協議中(4) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス(5)ルート決定のための概略設計・事業効果資料 （5）上信自動車道等作成中②上田地域30分(サンマル)交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進（1）市道踏入大屋線②(1)工事 123m 施工中 (進捗率 25/850m 3%)
用地 5件 (進捗率 25/42件 60%)
（2）市道上田橋下堀線
補償 5件（進捗率 7/11件 64%）(2)委託 1件 完了
用地 1件 (進捗率 1/6件 17%)
③上田バイパス第二期工区の整備促進
補償 1件（進捗率 1/4件 25%）
③市内事業区間用地(面積ベース) 78％取得済④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進
国分上沖地区のバイパス関連工事 完了（1）市道下吉田久保林線 (国道18号上田BP関連)④(1)工事 R3年度実施に変更
用地 進捗率 2/7件 29%（4件 交渉中）
補償 進捗率 3/8件 50%（3件 交渉中）
（2）市道中野小泉線バイパス (小泉2号線)(2)委託 2件 完了
用地 3件 (進捗率 45/48件 94%)
補償 2件 (進捗率 48/50件 96%)(3)工事 L=180m 事業完了

安全・安心な都市環境の整備と防災・減災対策の推進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進（1）橋梁及びトンネル長寿命化の推進

達成状況・達成度①(1)【橋梁修繕】
小牧橋耐震修繕工事 発注手続中
七久里橋梁修繕工事 1箇所 発注済(12月完了予定)【トンネル修繕】重点目標（2）幹線道路を重点に舗装の修繕②上田市街地ほかの防災・減災対策（1）令和元年東日本台風、被災施設の早期復旧（2）神科台排水路整備（3）御所排水路(内水対策）整備事業（4）[国]千曲川国分地区築堤整備事業（5）[県]矢出沢川整備事業【橋梁点検】
橋梁定期点検(276橋) 完了(2)舗装修繕工事(4路線)2路線完了、2路線発注済（6月完了予定）②(1)道路災8箇所 完了、河川災1箇所 完了(上田地域全て完了)(2)工事 L=146m発注済(進捗率 2,291/2,420m 95%)
(3)委託 2件
用地 2件
工事（金窓寺川調整池）1池 発注済（R4年3月完了予定）
工事(排水路）L=160mは土地改良事業で施工中(4)工事説明会を10月に開催
工事施工中（4月完了予定）(5)用地説明会を10月に開催、工事発注済

期限・数値目標等➀県と協力し、事業の促進を図る。
(1)事業進捗、先線計画の検討(2)Ⅱ期工区の事業進捗
Ⅲ期工区計画検討(3)～(5)事業進捗
県事業であり、早期完了に向け協力する。

②(1)工事 100m (進捗率 248/850m 29%)
橋梁下部工(橋台) 1基
用地 4件 (進捗率 29/42件 69%)(2)工事 50m (進捗率 50/340m 15%)
用地 3件 (進捗率 4/6件 67%)
補償 1件 (進捗率 2/4件 50%)
③早期完成に向け、国道交通省と連携し協力する。
④（1）工事 L=100m (進捗率 220/450m 49%)
用地 5件 (進捗率 7/7件 100%)
補償 4件 (進捗率 7/8件 88%)
委託（第二期）（2）工事 L=120m (進捗率 1,280/1,400m 91%)
用地 3件 (進捗率 48/48件 100%)
補償 2件 (進捗率 50/50件 100%)

安全・安心な都市環境の整備と防災・減災の推進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進（1）橋梁及びトンネル長寿命化の推進

野竹トンネル修繕工事 発注済 (11月完了予定)

２

都市建設部

②上田市街地ほかの防災・減災対策(1) 上田市地域国土強靭化地域計画の策定（2）神科台排水路整備（3）城下地区排水対策事業（4）[国]千曲川国分地区築堤整備事業（5）[県]矢出沢川整備事業(6) [県]河川監視カメラの整備

期限・数値目標等①(1)【橋梁修繕】Ⅲ判定 進捗率 6/77
実施設計 6箇所
工事 1箇所（富士見台橋）【トンネル修繕】工事 1箇所 (野竹トンネル)【橋梁点検】
橋梁定期点検(504橋) 実施②(1)計画策定・公表(2)工事 L=129m 事業完了
(3)工事（金窓寺川調整池） 完了
委託（中村調整池）詳細設計実施(4)千曲川河川事務所と連携、早期完成に向け協力(5)上田建設事務所と連携、早期完成に向け協力(6)上田建設事務所と連携し、画像情報等
を住民に公開（カメラ設置数 7→11）

担当部局名重点目標一覧表【令和2年度重点目標】③空家等対策の推進と相談体制の拡充

２（ ④安全・安心な公共建築物の整備
つ （1）武石地域総合センター整備事業
づ （2）丸子文化会館特定天井耐震化事業
き （3）丸子統合保育園建設事業） （4）丸子地域自治センター庁舎耐震化・大規模改修事業⑤民間建築物の耐震化や危険なブロック塀等の除去、ｱｽﾍﾞｽﾄ分析調査
及び除去工事の促進

重点目標【令和3年度重点目標】③③危険な空家の早期解消と空家利活用の推進
・老朽危険空家解体事業 12棟解体済
・平成28年度調査したBランク空家の再調査終了
・空家対策関係9団体と協定締結（11月）
・空家相談会の開催 5日間④④安全・安心な公共建築物の整備(1)工事完了（1）第五中学校改築事業(2)工事完了（2）第二給食センター改築事業(3)工事完了（3）上田市庁舎改修・改築事業及び南庁舎改築事業(4)工事完了（4）特定天井の耐震化事業 上田文化会館⑤【耐震】（診断）木造住宅 50戸、避難施設⑤民間建築物の耐震化や危険なブロック塀等の除去、ｱｽﾍﾞｽﾄ分析調査
等7棟 （改修・建替え）住宅 19戸
及び除去工事の促進【ブロック塀等除去】25箇所【アスベスト】除去 1施設「乗って残す」「乗って活かす」を基本とした公共交通活性化の推進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①別所線の災害復旧事業、安全対策事業と利用促進事業の推進②運賃低減バス事業の推進とバス事業の総合的な見直し

３ ③しなの鉄道線の安全対策事業と利用促進事業の推進④高齢者等の移動支援や地域の公共交通の推進

重点目標

達成状況・達成度
具体的な重点取組項目（箇条書き）①令和3年3月28日全線開通①上田市地域公共交通計画の策定
輸送人員63.8万人(実績値))*前年比43%減②別所線の維持確保に向けた安全対策事業と利用促進事業の推進②輸送人員75.3万人(推計値) 実証前の24％減
・上田草津線の新設（草津町、嬬恋村との連携）
・まちなか循環バスの廃止
・ＱＲコード決済実証実験（菅平高原線）③安全輸送設備等整備事業計画に基づく支援
輸送人員724.4万人(推計値)*前年比27%減④タクシー利用補助券交付者数376人*前年比17%減※鉄道・バス・タクシー事業者へのコロナ対策
支援実施

４

快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり

具体的な重点取組項目（箇条書き）①古戦場公園の都市計画決定及び事業化②上田市都市計画マスタープランの見直しの検討③防災性及び快適性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進

重点目標

緑豊かな健幸都市空間の創出

具体的な重点取組項目（箇条書き）①都市公園等の施設の更新

５

達成状況・達成度①都市計画決定（11月）
条例改正、事業認可（3月）②用途地域見直しに係る土地利用分析調査が完了③国の補正により増工（143m）
L=293ｍを施工中②子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進③良好で緑豊かな景観形成の推進(1)景観・歴史まちづくりに関する実施予定事業を関係課と調整(2)花と緑のまちづくり活動の支援

重点目標

達成状況・達成度①腰越公園他3公園の遊具等の改築・更新完了
神川公園他3公園、6月末完了予定②川辺町公園他7公園の施設の改築・新設完了③(1)歴史まちづくり庁内調整会議設置（11月）
街なみ環境整備事業新規採択（3月）(2)自治会等への花苗配布。花壇パネル展開催

期限・数値目標等①計画策定②鉄道安全対策事業の実施【別所線】
輸送人員 73万人の確保
安全対策事業等への財政支援
利用促進事業の実施【しなの鉄道】
安全対策事業への負担金支援【バス】
輸送人員 83万人の確保
バス路線の見直し検討【タクシー】
タクシー利用券交付者数 400人
③ＱＲコード決裁実証実験（別所線、バス路線）
ＥＶ回遊バス等の実証実験（県と協力）

快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上田市都市計画マスタープランの見直しの検討②シェアサイクルの活用推進③防災性及び快適性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進

重点目標③
・老朽空家解体事業 15棟
・空家解体跡地利活用事業 2棟
・Ｃランク空家 20棟減
・空家相談会の開催 年5日間④
(1)基本設計完了(2)工事契約完了(3)工事完了(4)工事完了⑤【耐震】（診断）木造住宅 35戸、避難施設等 1棟 （改修・建替え） 12戸【ブロック塀等除去】50箇所【アスベスト】調査 10箇所

「乗って残す」「乗って生かす」を基本とした公共交通活性化の推進③ＩＣＴ導入によるスマートシティ化の推進

重点目標

都市建設部

期限・数値目標等①都市計画基礎調査の委託発注
用途地域変更案を作成②社会実験の開始③工事 L=60m（進捗率 353/720ｍ 49％）

緑豊かな健幸都市空間の創出

具体的な重点取組項目（箇条書き）①都市公園等の施設の改築・更新、適正な維持管理

期限・数値目標等①上田城跡公園他10公園の施設の更新
及び公園施設の適正な維持管理②子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進③良好で緑豊かな景観形成の推進(1)景観・歴史まちづくりの推進に向けた計画策定と事業実施(2)花と緑のまちづくり事業の推進、緑化活動への支援②中央公園他3公園の公園施設の改築及び更新③(1)歴史まちづくり実施事業案作成(2)自治会等へ花苗配布（年２回）
景観・花と緑まちづくりﾌｫｰﾗﾑの開催