益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し平成31年3月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

平成30年12月末時点版から平成31年3月末時点版における主な変更点
事業名

変更点

ページ数

道路復旧事業（町道）

契約：165箇所⇒176箇所 工事完了：109箇所⇒139箇所（全197箇所）

1

都市公園復旧事業

被災箇所：17箇所⇒25箇所
災害復旧事業補助対象外箇所：11箇所⇒19箇所
補助対象外箇所のうち、契約済み箇所：9箇所⇒12箇所
補助対象外箇所のうち、工事完了箇所：8箇所⇒12箇所
未契約の箇所については平成31年度に工事完了予定です。

2

下水道復旧事業

工事完了：10,227ｍ⇒15,940ｍ

2

水道復旧事業

工事完了：10,481ｍ⇒11,616ｍ
平成30年度に工事が完了の予定でしたが、平成31年度に延長となりました。

2

被災宅地復旧支援事業

申請の受付を平成33年度まで延長します。（ただし、平成31年度末までに事前申し込みが必要です）

2

宅地耐震化推進事業①大規模盛土造成地
滑動崩落防止事業

対象全39箇所のうち、契約済み：11箇所⇒21箇所

3

公営住宅災害復旧事業

全ての災害復旧工事が完了しました。（進捗状況の公開は今回までといたします）

4

農地等復旧事業

農地自力復旧事業および小規模農業用水路・農道の早期復旧事業について
は、平成31年度も引き続き申請受付します。

4

役場庁舎復旧事業

平成３１年度中に基本・実施設計を完了させ、平成３２年度に新築工事を発注し、平成３４年度からの新庁舎の供用開始を目指します。

4

複合施設（中央公民館、複合施設については平成３１年度に用地取得を行い、その後、基本・実施設計
男女共同参画センター、地を行っていきます。
域ふれあい交流館）整備
男女共同参画センターの解体工事が完了しました。
事業

5

陸上競技場・テニスコート
復旧事業

平成30年度末で復旧工事が完了しました。
進捗状況の公開は今回までといたします。

5

益城中学校復旧事業

解体工事は2月までの予定でしたが、3月までに延長になりました。

6

学校給食センター
復旧事業

新築工事が完了し、平成31年度から町内の全小・中学校への給食を開始します。進捗状況の公開は今回までといたします。

6

第5保育所復旧事業

平成31年3月1日から供用を開始しています。
進捗状況の公開は今回までといたします。

62

平成30年12月末時点版から平成31年3月末時点版における主な変更点
事業名

変更点

ページ数

自治公民館復旧事業

完了箇所数：40件⇒43件

7

コミュニティ施設復旧事業

予定箇所数：37件⇒38件
完了箇所数：29件⇒33件

7

都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）
拡幅整備事業

モデル地区（広崎・安永）の整備に着手しました。

8

町道整備事業（幹線道
路4路線）

事業名を以下のとおり変更しています。
変更前：町道整備事業（幹線道路4路線）
変更後：都市計画道路整備事業（幹線道路4路線）

8

住宅地内狭あい道路拡
幅・避難路整備事業

測量設計中の件数：18件⇒12件
着手済み件数：38件⇒32件

8

災害公営住宅整備事業

整備完了・入居済み：３６戸（砥川第１、畑中、田原第２）平成３１年度末完成に向けて工事中：４８２戸
民間事業者から買い取りによる整備を計画中：１４７戸
開発手続きや民間事業者の公募中：６戸

9

益城中央被災市街地復興土地区画整理事業

当初事業計画の見直しを行い、道路や公園などの公共施設の事業計画の変更（案）を作成し、住民説明会を行いました。引き続き、個別の土地の換地設計を行います。

93

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成31年3月末現在） （1/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成31年3月末時点）

平成29年度

今後の事業実施方針
1Q

道路復旧事業
（町道）

道
路

イ
ン
フ
ラ
復
旧

道路復旧事業（町有道路、里道、
水路）

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係

復旧事業課
宅地復旧係

町内の道路197箇所について、順 契約済み：176箇所
次、復旧を行っていきます。
工事完了：139箇所

町内の約472箇所について、順次、復旧を行っていきます。

・ほぼ全ての工事について、平成30年度中に工事を発注する予定です。
・平成31年度は、他事業との調整により工事が実施できなかった箇所の工事に取り組んでいきます。
・工事を進めるにあたっては、下水道や水道等の地下埋設物の本復旧を行ったうえで、道路の復旧を行います。
・道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧事業を実施
せずに、直接、道路拡幅等の事業を実施する可能性もありま
す。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成29年度から、順

平成30年度中に、他事業との調整により

次発注、工事を実施

一部の工事を除いて実施できなかった箇所

ほぼ全ての工事を発の工事を発注し完成

注予定

を目指す。

・472箇所の対象箇所について、その殆どが住宅地周辺に集中
水路143箇所、里道293箇
していますので、優先順位をつけながら、順次、工事を進めてい所、町有道路26箇所、計462
きます。（平成31年度には全ての工事を完了する予定で箇所の工事が完了しています。
す。）

平成32年度以降

備考

優先順位をつけながら工事実施
平成31年度に工事完了（予定）以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・申請受付を継続します。また、申請に関する相談の受付も・一般交通の用に供されている行っておりますのでご相談ください。
・公道に接する
役場仮設庁舎の南館で受付を・幅員が概ね1.8ｍ以上行っています。
※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の・所有者の異なる住宅が連担して2動向に合わせて対応していく予定です。
戸以上建ち並んでいる・集落等で維持管理している交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応※県の復興基金事業を活用。

橋
梁

河
川

橋梁復旧事業

河川復旧事業
（町事業）

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係

町内の橋梁20箇所について、順次、復旧を行っていきます。

契約済み：13箇所
工事完了：5箇所

町内の河川27箇所について、河川 契約済み：26箇所
施設の復旧を行っていきます。
工事完了：22箇所

・20箇所全てについて、平成31年度中には発注完了、平成32年度には工事完了の予定です。（13箇所の工事を県に委託し、7箇所の工事を町で実施します。）
・基本的には、従来どおりの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する町道の整備事業と連携しながら、橋梁の幅員や架橋場所を変更していく予定です。

・平成30年度中に全件工事完了の予定でしたが、入札不調等の影響により完了できなかったため、平成31年度も引き続き工事を行っていきます。平成31年度には全件工事完了の予定です。

平成29年度から

平成31年度中に、

平成32年中に順次発注、着工

発注完了（予定）

工事完了
（予定）

平成29年度より

平成31年度中に工事を発注

工事完了（予定）【被災橋梁内訳】
・秋津川 6橋（3橋契約済み）・木山川 7橋（6橋契約済み、工事完了1橋）・その他 7橋（4橋契約済み、工事完了4橋）

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成31年3月末現在） （2/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成31年3月末時点）

平成29年度

今後の事業実施方針
1Q

河
川

河川復旧事業（県事業）

契約済み：35箇所
工事完了：26箇所

県央広域本部
土木部

公河川や砂防の役割を果たす河川について、河川及び堤防の復旧※木山川の復旧工事は平成※町側は復旧事 を行っていきます。
（秋津川、木山川、迫川、鉄砂
30年12月に完了しました。
業課工務係が担川、妙見川の35箇所）（橋梁災害復旧工事の周辺
当
堤防を除く）

・秋津川復旧については、「堤防道路の嵩上げ」を基本として、工事を実施しています。なお、平成31年5月に工事完了の予定です。（橋梁災復旧工事の周辺の堤防を除く）
・上記工事に伴い秋津川堤防道路が全面通行止めになりますのでご注意ください。
・迫川の復旧については、平成31年7月に工事完了の予定で
す。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度4Q

都市
公園【迫川復旧工事】

平成31年7月完了（予定）【妙見川、鉄砂川復旧工事】
平成31年7月完了（予定）

都市建設課
都市計画係

【災害復旧補助対象 6箇所】
・平成30年度中に全箇所工事が完了しました。

町内の都市公園25箇所について、復旧を行っていきます。
補助対象：契約済み6箇所、災害復旧事業の補助対象となる工事完了6箇所【災害復旧補助対象外 19箇所】
公園が6箇所、対象外が19箇所と補助対象外：契約済み12箇 ・契約のできていない補助対象外7箇所については、平成31年
なっています。
所、工事完了12箇所
度に契約を行い同年度中に工事完了予定です。

4Q

平成30年度中に全ての復旧工事を完了【災害復旧補助対象外 19箇所】

平成30年度までに12箇所の復旧工事を完了

平成31年度中に全ての復旧工事を完了予定

下
水
道

水
道

宅
地
・
住
宅
復
旧

都市公園復旧事業

復旧事業課
工務係

3Q

平成31年5月完了（予定）【災害復旧補助対象 6箇所】
イ
ン
フ
ラ
復
旧

2Q

【秋津川復旧工事】

・妙見川、鉄砂川の復旧については、平成31年7月に工事完了の予定です。

被災箇所：全25箇所

1Q

平成32年度以降

宅地

下水道復旧事業

水道復旧事業

下水道課
工務係

被災管渠延長22,389m
被災した下水道施設・管渠の復旧を行っていきます。
契約済み：21,704m(被災管渠延長 22,389m)
工事完了：15,940m

・平成31年度中に発注完了、同年度中には工事完了の予定
です。

水道課
工務係

被災管渠延長11,856m
被災した水道施設・管渠の復旧を行っていきます。
契約済み：11,616m(被災管渠延長 11,856m)
工事完了：11,616m

・平成31年度には工事完了予定です。
・ただし、2箇所（240m）は橋梁の復旧後に工事を実施する必要があるため、橋梁復旧後に着工する予定です。

被災宅地復旧支援事
復旧事業課
業
宅地復旧係
※復興基金事業

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工事、地盤復・平成33年度まで申請を受け付けていく予定です。
旧工事、住宅基礎のジャッキアップ 役場仮設庁舎の南館で受付を ※ただし、平成31年度末までに事前申し込みをしていただく必
工事、旧擁壁の撤去工事など） 行っています。
要があります。
※県の復興基金事業を活用。

平成31年度中に、発注及び工事完了（予定）

平成31年度には工事完了（橋梁部を除く）

交付申請受付（平成33年度まで）

橋梁復旧後に着工予定

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成31年3月末現在） （3/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成31年3月末時点）

平成29年度

今後の事業実施方針
1Q

宅地耐震化推進事業

宅地①大規模盛土造成地
滑動崩落防止事業
復旧事業課
宅地復旧係
②制度拡充分（避難路に接する擁壁復
旧）地域防災がけ崩れ対
策事業

宅
地
・
住
宅
復
旧

復旧事業課
宅地復旧係

がけ地近接等危険住
復旧事業課
宅移転事業
建築係

住
宅

土砂災害特別警戒区
域内住宅再建支援事
復旧事業課
業
建築係
※復興基金事業

住宅耐震化支援事業※復興基金事業

復旧事業課
建築係①3,000㎡以上、10戸以上又は①契約済み：21箇所
盛土5m以上、5戸以上の宅地で工事完了：0箇所
避難路への影響のある擁壁を復旧（対象全39箇所）
します。
②契約済み：19箇所②擁壁の高さ2m以上かつ2戸以工事完了：3箇所
上が連なる宅地で避難路に影響の（対象全21箇所）
ある擁壁を復旧します。

通常の事業要件は人家2戸連担、5ｍ以上の自然斜面、特例措置に契約済み：21箇所
より人家に被害があり、更に周辺住工事完了：16箇所
民に二次的被害の恐れがある3ｍ（対象全21箇所）
以上の（要インフラ）擁壁等を復旧します。

①引き続き工事の発注を進め、順次着工していきます。平成32年度までの全件工事完了を目指します。

2Q

平成30年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降①対象地区の試①対象地区の詳細な地質調査及び設計

験的な地質調査①復旧工事

平成30年上半期から着工（平成32年度までの予②平成31年度中の全件工事完了を目指します。

・平成31年度中に全件工事を完了させる予定です。

定）②詳細設計の②復旧工事実施（平成31年度までの予定）

地質調査・詳細

復旧工事

設計の実施

（平成31年度までの予定）①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災
害特別警戒区域
・引き続き申請を受け付けていきます。
①②③のいずれかの区域に存する
役場仮設庁舎の南館で受付を既存不適格住宅の移転に要する
行っています。
※事業の詳細については、復旧事業課 建築係 にご確認くだ
費用を補助します。
さい。
（既存住宅除去費等の補助及び住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）
土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内の自己用住宅に区域指定前から居住し、熊本地震により・引き続き、申請を受け付けていきます。
半壊以上の被害を受け、再建
役場仮設庁舎の南館で受付を（移転、建替え）が必要となった
行っています。
※なお、平成31年度以降の申請の可否等については、復興基方の移転に要する費用を補助しま金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
す。
※県の復興基金事業を活用します。
戸建て木造住宅の耐震改修設
・平成30年度は平成30年9月3日～平成30年12月28日ま計、耐震改修工事、建替え工事、でを申請期間として受付を行いました。
及び耐震シェルター工事等を行う
平成30年度の申請は12月28 ・平成31年度は4月から申請受付を行います。
場合に、その費用の一部を補助し日で締切ました。
ます。
※なお、平成31年度以降の申請の可否等については、国庫補※県の復興基金事業を活用しま助や復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
す。

交付申請受付（継続）交付申請受付※H31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

交付申請受付備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成31年3月末現在） （4/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成31年3月末時点）

平成29年度

今後の事業実施方針
1Q

宅
地
・
住
宅
復
旧

2Q

平成30年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

惣領団地
住宅

公営住宅災害復旧事 復旧事業課
業
建築係

平成30年度末で工事完了

町営住宅の復旧工事を実施しま
全4団地の災害復旧工事が完 ・全ての災害復旧工事が完了しました。
す。（辻団地、市ノ後団地、惣領了しました。
※進捗状況の公開は今回までといたします。
団地、広崎団地）

復旧済

Ｈ３０年度末復
旧工事完了

他3団地
平成30年度末で工事完了【災害復旧工事】
被災した農地等の復旧工事を行い 災害復旧事業として査定を受ます。
けた農地66ヶ所、農業用施設

農
地

農
地
等

152ヶ所について順次工事を行っています。
・災害復旧工事については、順次工事を発注し、平成31年度
契約済み：217箇所(県への 中の完了を目指していきます。
工事委託分27ヶ所を含む。）
工事完了：96箇所
・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けていきます。
【小規模農業用水路・農道の早期 農地自力復旧事業補助金に復旧支援事業】
ついては、役場仮設庁舎の南関係者自ら行う小規模な農業用 館で受付を行っています。
・小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、
水路・農道の復旧工事に要する費
引き続き申請を受け付けていきます。
用を補助します。
小規模農業用水路・農道の早※農地自力復旧事業及び小規模 期復旧支援事業については、
農業用水路・農道の早期復旧支 役場仮設庁舎の南館での受付
援事業については、県の復興基金 を行っています。
【農地自力復旧事業】
農家自ら行う小規模な農地等の復旧工事に要する費用を補助します。

農地等復旧事業

復旧事業課※一部復興基金事業 農林整備係【災害復旧工事】

平成31年度に工事完了（予定）【農地自力復旧事業】

交付申請受付※平成31年度以降も引き続き、申請を受け付けていきます。

【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】

交付申請受付※平成31年度以降も引き続き、申請を受け付けていきます。

事業を活用します。

施
設
復
旧

備考

公
共
施
設

役場庁舎
復旧事業

平成30年7月に役場庁舎の解
総務課
・H31年度中に基本・実施設計の完了を目指します。
被災して使用できなくなった役場庁 体を完了し、平成30年12月か
新庁舎等建設推・平成32年度に新築工事を発注し、平成34年度からの新庁舎の解体及び新築を行います。
ら新庁舎の設計を進めていま
進室舎供用開始を目指します。
す。

基本構想・基本計画

基本・実施設計

平成32年度～

平成33年度にの策定

新築工事実施（予定）
解体工事（平成30年7月末完了）

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成31年3月末現在） （5/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成31年3月末時点）

平成29年度

今後の事業実施方針
1Q【複合施設】
・Ｈ31年度から施設建設に係る用地取得を行う予定です。用
地取得が完了次第、基本・実施設計を行っていきます。
複合施設建設基本計画を策定しました。

【中央公民館】
・現在の中央公民館は平成31年度に解体予定です。

複合施設（中央公民
中央公民館、男女共同参画セン
総務課
館、男女共同参画セ
ター、地域ふれあい交流館の3施設
新庁舎等建設推
ンター、地域ふれあいを複合施設として、現在の仮設庁【男女共同参画センター】
進室
男女共同参画センターの解体
交流館）整備事業舎周辺に新設整備を行います。
・男女共同参画センターは解体工事が完了しました。
工事が完了しました。
※進捗状況の公開は今回までといたします。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考【複合施設】

公施設のあり方検討
委員会開催
及び3施設のあり方答
申複合施設建設検討委員会
及び基本計画策定

基本・実施設計（予定）【中央公民館】

解体工事（平成31年度予定）【男女共同参画センター】【地域ふれあい交流館】
・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケ
ジュールが分かり次第お知らせします。

解体設計 解体工事完了

施
設
復
旧

公
共
施
設

総合体育館
復旧事業

陸上競技場・テニス
コート
復旧事業

復旧事業課
建築係
生涯学習課
スポーツ振興係

復旧事業課
工務係
生涯学習課
スポーツ振興係

被災して使用できなくなった総合体 現在、新築工事を進めていま
育館の復旧を行います。
す。

被災して使用できなくなった陸上競
技場・テニスコートの復旧を行いま ・復旧工事が完了しました。
す。

・平成31年度中の完成を目指して工事を進めていきます。
・工事終了後は、機器・備品の移動、調整等が必要となります
ので、供用開始はその作業が終了した後になります。

ボーリング（平成31年度完了予定）

調査

・平成30年度末で復旧工事が完了しました。
※進捗状況の公開は今回までといたします。

都市公園に含む

新築工事実施解体工事

復旧工事（平成30年度完了）

復旧済

都市公園に含む

7月より供用開始
町民運動場
復旧事業

生涯学習課
スポーツ振興係

・町民グラウンドの復旧工事は、平成30年度中に完了予定で被災して使用できなくなった町民グ
町民グラウンドについては、引き したが、平成31年度に工期を延長します。
ラウンド・福田グラウンド・津森グラウ
続き復旧工事を行っています。 ・工期は延長しますが、供用開始は変わらず平成31年7月をンドの復旧を行います。
予定しています。（芝の養生期間を設けるため）

災害査定

（予定）
復旧工事
（平成31年度完了）
芝養生

飯野グラウンド、広安第１グラウンド
及び津森グラウンドの復旧工事、供用開始については、仮設住宅の状況を含めて検討していきます。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成31年3月末現在） （6/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成31年3月末時点）

平成29年度

今後の事業実施方針
1Q

施
設
復
旧

公
共
施
設

生涯学習課
生涯学習係

被災した文化会館の復旧（修繕）を行います。

交流情報センター
復旧事業

生涯学習課
交流情報センター

被災した交流情報センターの復旧 施設の各種復旧工事に着手し ・予定工期は平成31年度末までです。
（修繕）を行います。
ています。
・復旧工事に伴う閉館の予定はございません。

学校教育課
学校教育係

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

・予定工期は平成32年度末までです。
施設の各種復旧工事に着手し・平成30年7月から平成32年度末までの期間は復旧工事のたています。
め閉館の予定です。

文化会館
復旧事業

益城中学校
復旧事業

2Q

平成30年度

新校舎建設に関する実施設計を行っています。
・新築工事に係る設計を行い、平成31年度から新築工事を実施する予定です。
既存校舎の解体工事が完了し ・現在と同じ場所での再建を進めていく予定です。
ました。

1Q

2Q

3Q

4Q

復旧工事（平成32年度までの予定）

復旧工事（平成31年度までの予定）

基本構想を策定

基本・実施設計（平成29年度）

平成31年度から新築工事実施予定（工事完了予定時期については、
改めてお知らせします。）

解体工事（9月~3月）

学校給食センター
復旧事業

学校教育課
学校給食センター

新築工事が完了し、飯野小学
被災して使用できなくなった学校給・平成31年度から町内の全小・中学校への給食を開始します。
校・津森小学校への給食を開
食センターの新築を行います。
※進捗状況の公開は今回までといたします。
始しています。

第5保育所
復旧事業

こども未来課
保育係

被災して使用できなくなった第5保 平成31年3月1日から供用を
育所の解体及び新築を行います。 開始しています。

※進捗状況の公開は今回までといたします。

平成32年度以降

設計

設計

新築工事

復
旧
済

新築工事（予定）

復旧済（平成30年7月~
平成31年2月まで）供用開始(平成31年4月)

供用開始(平成31年3月)

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成31年3月末現在） （7/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成31年3月末時点）

平成29年度

今後の事業実施方針
1Q

自治公民館
復旧事業
※復興基金事業

コミュニティ施設
復旧事業※復興基金事業
施
設
復
旧

生涯学習課
生涯学習係

地
域
施
設
消防詰所復旧事業※復興基金事業

共同墓地復旧事業※復興基金事業

内
水
氾
濫
対
策

生涯学習課
生涯学習係

内
水
氾
濫
対
策

内水氾濫対策事業

危機管理課
危機管理係

復旧事業課
宅地復旧係

下水道課
内水対策係

町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。
※県の復興基金事業を活用します。

復興基金事業の要項に沿って ・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
（予定箇所数：52件、完了 ※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の箇所数：43件）
動向に合わせて対応していく予定です。

地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設の復 復興基金事業の要項に沿って ・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
旧に要する費用を補助します。
（予定箇所数：38件、完了 ※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の※県の復興基金事業を活用しま 箇所数：33件）
動向に合わせて対応していく予定です。
す。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

各地域の消防詰所の復旧を行って 順次復旧事業を実施していまいきます。
す。
※県の復興基金事業を活用します。

・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成29年度から平成31年度にかけて実施予定です。）（予定箇所数：6件、完了箇 ※木山地区区画整理事業地内の消防詰所等数件は、H32
所数：0件）
年度以降に復旧予定。

集落共有の墓地における、通路部
分や擁壁等の共有部分の復旧に・引き続き申請受付を継続していきます。
役場仮設庁舎の南館で受付を要する経費を補助します。
※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の行っています。
動向に合わせて対応していく予定です。
※県の復興基金事業を活用します。

・雨水管理総合計画に基づく内水氾濫対策として、河川におけ
妙見川におけるフラップゲート等 るフラップゲートの設置及びゲートポンプ場設置に取り組んでいき応急対策を実施しながら、大雨等設置のための設計等を行ってい ます。
による内水氾濫対策を進めていくたます。
めに、雨水管理総合計画を策定し・排水機能回復工事を行っていきます。
ます。
応急的な排水機能回復工事
その後、策定した計画に基づき整に向けた測量設計を行っていま ・雨水管理総合計画に基づく対策工事が行われるまでの応急備事業を進めていきます。
す。
内水氾濫対策として、排水ポンプによる排水や、地域住民への緊急時周知を行います。

消防詰所復旧（予定）（平成29年度～平成31年度）

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

雨水管理総合計画策定

計画に基づく基盤整備に関する（完了）

測量・設計及び工事

排水機能回復工事

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成31年3月末現在） （8/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成31年3月末時点）

平成29年度

今後の事業実施方針
1Q

熊本県益城復興
用地取得交渉を継続して行っ・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を行っ
事務所
益城町広崎（熊本市境）から益 ております。
ています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行っていきま
都市計画道路益城中 街路工務課
城町寺迫（国道443号線との交す。
央線（県道熊本高森 街路用地課差点）までの約3.5kmについて拡 モデル地区の整備に着手しまし線）拡幅整備事業※町側は復興整 幅等の整備を行います。（4車線、 た。広崎、惣領、安永の3箇所 ・広崎、安永の一部をモデル地区として先行的に整備していきまに整備完了後の完成イメージ
備課復興工務係 幅員27m）
す。
図看板を設置しています。
が担当

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

備考

平成32年度以降

平成29年10月から

用地取得交渉・契約

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次

平成37年度まで実施

を開始

工事を開始

（予定）
モデル地区の整備（広崎・安永）県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）

国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）
復興事
業

県道益城菊陽線（惣領地区）に 事業採択され、10/11に事業ついて、惣領交差点より南の区間 説明会が開催されました。
町側は都市建設・地元の意向等を把握したうえで、整備を要望していきます。
の拡幅等の整備（歩行者・自転
課工務係が担当
車の通行空間確保等）を県へ要 用地取得交渉が進められており望していきます。
ます。

国道443号（寺迫地区）につい
都市計画道路益城中央線て、寺迫交差点より南の未整備区
町側は都市建設（県道熊本高森線）の拡幅
間の改良等の整備(安全・安心な課工務係が担当
整備に伴う取付道路区間とし通行機能確保等)を県へ要望してて整備が予定されています。
いきます。

用地取得交渉歩道整備（予定）・地元の意向等を把握したうえで、整備を要望していきます。
・都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅整備の進捗に併せて事業を進めていきます。

県道熊本高森線拡幅整備の進捗に併せて、用地取得交渉や工事を開始していきます。

道
路

復興整備課
都市計画道路整備事 復興工務係
業（幹線道路4路線） 都市建設課
都市計画係

町道横町線、国道443号と県道
益城菊陽線を結ぶ東西線、町道
整備箇所の測量・設計業務を
グランメッセ木山線と県道熊本高森
進めています。
線を結ぶ南北線、第二南北線の４路線の整備を行います。

・測量・設計後は、取得が必要な用地の境界立会や用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用地交渉に取り組んでいきます。
・都市計画審議会からの提言を踏まえて、地域住民の皆様への説明会等を随時行っていきます。

説明会等を実施

都市計画決定

用地交渉

測量・設計

（予定）

及び事業認可
境界立会
用地測量

工事着手
（予定）

建物等調査

各地区のまちづくり協議会からの避難路整備に係る提案を具 ・随時、復興まちづくり計画の見直しを行っていきます。
復興整備課
体化していくための復興まちづく ・測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工
住宅地内の狭あい道路（4m未復興工務係
り計画を策定しました。
事に着手していきます。全事業を平成32年度までに完了させる
住宅地内狭あい道路
満の生活道路）について、緊急時
まちづくり推進室
予定です。
拡幅・避難路整備事の避難路や緊急車両の通行路とし全48件の整備予定避難路の業て機能するよう、拡幅等の整備を
都市建設課
うち、3件は工事発注、17件は ・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画
行います。
都市計画係
測量・設計完了、12件は測量 制度を活用し、計画で指定する範囲内で今後新設される道設計中です。
路、公園、建築物などに関するルールを定めていきます。
（着手済み：32件/48件）

まちづくり協議会のまちづくり提案を踏

測量・設計

拡幅整備に

設立・運営支援

まえた復興まちづく

用地交渉

順次着手し

り計画の策定ていく。

地区計画の都市計画決定（予定）

平成32年度までに整備完了（予定）※個別路線のスケ
ジュールについては、別途お知らせします。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成31年3月末現在） （9/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成31年3月末時点）

平成29年度

今後の事業実施方針
1Q

生
活
地
区

熊本県益城復興 都市拠点にふさわしい行政・商業・ 当初事業計画の見直しを行・変更後の事業計画で仮換地指定を行うため、平成31年4月
事務所
サービス・交通結節等、高次の都 い、道路や公園などの公共施 より仮換地案の個別説明に伺わせていただきます。
益城中央被災市街地 区画整理工務課 市機能を誘導するとともに、快適で 設の事業計画の変更（案）を復興土地区画整理事 区画整理用地課 災害に強いまちづくりの実現に向作成し、住民説明会を行った。 ・H31年6月以降に第一期仮換地指定を行う予定です。
業
け、道路や公園等、公共施設の整※換地…土地の再配置を行うこと
復興整備課
備改善と宅地の利用増進を図りま 併せて個別の土地の換地設計
まちづくり推進室 す。
を引き続き行っています。
・平成40年3月末までの事業施行期間を予定しております。

・民間活力を導入していくため、事業者向け説明会の開催を検
住まいの再建のために、既存市街討しています。
地の復旧・復興事業の状況にあわ 新住宅エリアの整備に向けて基・一部、民間事業者による地区計画の検討が進められていま
せて、復興に寄与する住宅や商本方針を策定し、民間活力にす。
業、サービス、防災・公共機能等を よる住宅地開発の検討を進め配置するエリアの整備を進めていき ています。
・町道整備（幹線道路整備）等に併せて住宅等開発の基礎ます。
となる下水道などの都市インフラの整備を検討しています。
・平成31年度末までの全戸整備を目指します。

砥川第1団地、畑中団地、田 【飯野45戸・福田31戸・津森23戸】
原第2団地の整備が完了し、 ・田中、上陳、島田・中砥川地区は整備に向けた開発手続き完了後、設計
すでに入居されています。（計 等を行い建設工事に取り組んでいきます。
36戸）

復
興
事
業

【広安201戸・広安西167戸】
・馬水、安永、益城台地区画整理西区に整備する322戸についてはすでに各地域で整備に着手しており、 着工しています。完成したものから入居を開始していく予定です。（計322
平成31年度末の完成に向けて 戸）工事を進めています。（計482 ・広安西地区は民間事業者からの買い取り方式により整備します。整備事業者が決定しており、整備に向けた準備が進められています。（計46戸程度）

自力での生活再建が困難な世帯
災害公営住宅整備事 公営住宅課
戸）の生活再建を支援するために、町業
災害公営住宅係【木山204戸】
内に災害公営住宅を整備します。
民間事業者からの買い取り方 ・下辻地区（役場仮設庁舎南側）は既に着工しており、完成後入居を開始
式による整備を行うものについて していきます。（120戸分）
は、整備に向けた計画づくりが ・上辻地区も民間事業者からの買い取り方式により整備します。整備事業者が決定しており、整備に向けた準備が進められています。（14戸程度）
進んでいます。（計147戸）
その他、整備に向けた開発手
続きや民間事業者の公募を行っています。（計6戸）

避
難
地

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

事業計画決定の公告

第1回仮換地指定（事業着手）（平成31年6月以降）

都市計画決定平成32年度以降

換地設計、測量、仮換地指定を造成計画作成等行った箇所から基

備考

盤整備工事等に順次着手
事業計画変更

都市建設課
新住宅エリア整備事業
都市計画係

住
宅

2Q

平成30年度

各地区のまちづくり協議会からの避難地整備に係る提案を具体化していくための復興まちづくり計画を策定しました。

避難地整備事業

新住宅エリア基本方針を策定

民間事業者による開発を（予定）

誘導していきます。（予定）

都市計画道路及び下水道の設計等【飯野・福田・津森】【田中、上陳、
島田・中砥川、計63戸】
島田・中砥川、計99戸】

用地取得交渉及び公簿手続き等 設計及び建設工事（予定）
用地取得交渉及び公募手続き等【広安・広安西】【馬水、安永、益城台地 計322戸】

用地取得交渉及び設計

設計及び建設工事【広安西地区 46戸程度】【木山】

公簿手続き等
公募手続き等

設計及び建設工事【木山下辻 120戸】【市ノ後 40戸】

用地取得交渉及び公簿手続き等
用地取得交渉及び公募手続き等

設計及び建設工事【上辻、宮園第一 計38戸程度】

・市ノ後地区も既に着工しており、完成後入居を開始していきます。(40戸分)
・宮園第一地区（区画整理区域内の南西部）も民間事業者からの買い取り方式により整備します。整備事業者が決定しており、整備に向けた準備を進めています。（24戸程度）
・宮園第二地区（区画整理区域内）も、民間事業者からの買い取り方式により整備します。整備事業者を公募しており、事業者決定後に着手していきます。（6戸程度）

・随時、復興まちづくり計画の見直しを行っていきます。
・測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工復興整備課事に着手していきます。全事業を平成32年度までに完了させる
復興工務係
予定です。
まちづくり推進室 住宅地内の生活に身近な避難地
・避難地等において、防災機能の強化を目的とした防災施設のを整備していきます。
全21件の整備予定避難路の 設置を検討しています。
都市建設課
うち、12件は工事発注、4件は都市計画係
測量・設計完了、3件は測量 ・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画設計中です。
制度を活用し、計画で指定する範囲内で新設される道路、公（着手済み：19件/21件） 園、建築物などに関するルールを定めていきます。

事業者向け説明会

設計及び建設工事

公簿手続き等
公募手続き等【宮園第二 6戸程度】

公簿手続き等
公募手続き等

設計及び建設工事

まちづくり協議会のまちづくり提案を踏

測量・設計

整備工事に

平成32年度ま設立・運営支援

まえた復興まちづく

用地交渉

順次着手し

でに整備完了ていく。

（予定）り計画の策定地区計画の都市計画決定（予定）