大山崎町上下水道事業審議会
第２回審議会資料

令和元年 9月 4日
大山崎町 上下水道課

1

CONTENTS
大山崎町上下水道事業審議会
第２回審議会 ～大山崎町水道事業の整備計画～

1.水道施設視察
2.水道施設整備計画の進捗状況
3.水道施設整備の在り方—今後の整備方針

2

２.⽔道施設整備計画の進捗状況＜⽔道施設整備計画の策定＞（策定時期）○ 平成２４年１２⽉策定。

（背景）〇 町⽔道事業は、創設時から地下⽔⽔源に依存していたが、平成１２年１０⽉から受⽔している府営⽔と⾃⼰⽔により、安定給⽔が可能となっている。
〇 ⽔需要の減少傾向が続いている。
○ ⽔道施設の⽼朽化が進んでいるだけでなく、地震や⽔害等の災害に対する備えが不⼗分な状況である。
○ 単年度純損失が続いており、財政の基盤強化が必要である。

3

２.⽔道施設整備計画の進捗状況＜整備⽅針＞＜各⽔道施設の整備⽅針決定⽅法＞① 広域化への変更も視野に⼊れた施設整備② ⽔道施設の簡易耐震診断結果より各施設の整備⽅針を決定（診断項⽬：竣⼯年度・材料構造・設計条件・外観⽬視）② ⽔道施設の整備事業費は、過去の実績に基づき算出。

4

２.⽔道施設整備計画の進捗状況＜主要施策（ 計画期間： 平成２５年度 〜 令和２１年度 ） ＞
主な事業
府営⽔道第２受⽔池築造（仏⽣⽥第２受⽔場）

第新規送⽔管布設
１（第２受⽔池〜各配⽔池連絡管整備）
期

第２期
第３期

計画
新設
更新

早稲⽥配⽔池 耐震化

改築

⿃居前配⽔池 耐震化

改築

夏⽬新第２浄⽔場 耐震化

耐震化

送⽔管更新（既設送⽔管耐震化）

更新

稲葉配⽔池 耐震化

耐震化

仲⼭配⽔池 耐震化

改築

⾕⽥南加圧ポンプ場 耐震化

耐震化

事業費
計 画：430百万円
実 施：528百万円
計 画：272百万円

計 画：700百万円

計 画：231百万円

5２.⽔道施設整備計画の進捗状況：計画：実績

＜第１期施設計画進捗状況（ H25 〜 R4 ）＞施設計画

H25H26H27H28H29H30R1R2R3R4

第１期施設整備計画
府営⽔道第２受⽔池築造（仏⽣⽥第２受⽔場）

新設

新規送⽔管布設

耐震化

早稲⽥配⽔池改築

第２期施設整備計画以降の計画
⿃居前配⽔池改築

⾕⽥南加圧P

改修〇 第１期施設整備計画は、概ね計画通りに進捗している。
○ 現在は、配⽔池の耐震診断をしている。（早稲⽥配⽔池・⿃居前配⽔池）〇 ⾕⽥南加圧Ｐは、⽼朽化と台⾵による損傷により計画を前倒しで実施している。

6

２.⽔道施設整備計画の進捗状況＜⽔道施設の整備状況 （ 令和元年８⽉末時点 ）＞⿃居前配⽔池耐震診断中

送⽔系統の変更に伴い新規送⽔管を布設⇒ 基幹管路の耐震化率が向上。
H25年度 12.6％ ⇒ H29年度 29.9％ＰＰ

仏⽣⽥第２受⽔場
H28 新規築造

Ｐ

葛原ポンプ場
H30 廃 ⽌稲葉配⽔池
夏⽬新第２浄⽔場
宝本第２浄⽔場
H28 廃 ⽌早稲⽥配⽔池
耐震診断中

凡 例
浄 ⽔ 場
受 ⽔ 池

仲⼭配⽔池

⾕⽥南加圧P
改修予定

配 ⽔ 池

ＰＰ

⾕⽥加圧P

Ｐポンプ場
耐震管
⾮耐震管
更新済 ( 耐震管 )7

２.⽔道施設整備計画の進捗状況＜今後10年間の計画（施設）＞実績
施設計画

早稲⽥配⽔池改築

⿃居前配⽔池改築

夏⽬新第２浄⽔場

耐震化

⾕⽥南加圧P

改修

H30

R1：計画
：実績

計画
R2

R3R4R5R6R7R8R9R10R11

診断結果により、整備⽅針が決定し、令和２年度より設計業務に着⼿。

令和２年度に完了予定。

〇 配⽔池の着⼿順及び計画は、耐震診断結果により決定。
〇 令和７年度から、夏⽬新第２浄⽔場の耐震化を計画。
〇 ⾕⽥南加圧ポンプ場は、令和２年度に完了予定。
8２.⽔道施設整備計画の進捗状況＜今後10年間の計画（管路） ＞
実績
施 設計画

送⽔管更新

配⽔管更新

H30R1：計画：実績

計画
R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11〇 ⽼朽管更新事業は、毎年度実施中。
〇 ⼀部の送⽔管の更新は、耐震化事業（配⽔池・浄⽔場）後に実施。
〇 配⽔管の整備計画（箇所決定）は策定していない。事業費のみを計画。

9２.⽔道施設整備計画の進捗状況＜町の状況及びとりまく環境の変化＞
平成２４年
町の状況は・・・○ 施設統廃合による維持管理費の削減。
○ 管路の経年化率が上昇。
○ ⼈員確保と技術継承が進んでいない。
○ ⼀般会計からの⽀援(繰⼊⾦)の減少。
➣ 更新事業費が不⾜している。
➣企業債残⾼が増加。

（将来世代への負担増）○ ⽔道料⾦値下げを実施。
➣⽔道施設整備計画
とりまく環境は・・・○ ⼈件費や資材費の⾼騰。
➣ ⼯事費が上昇傾向。
○ 受⽔費の負担軽減が実施されたものの、府営⽔道においても厳しい財政状況○ ⽔道法改正➣ 「広域化」や「広域連携」の推進。

経営基盤の強化が進んでいない。

計画の⾒直し（修正）が必要！！
10

３.⽔道施設整備の在り⽅―今後の整備⽅針＜⽔道の理想像＞〜新⽔道ビジョン

平成２５年３⽉

厚⽣労働省〜

時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、⽔質基準に適合した⽔が、必要な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な⽔道

強靭
⾃然災害等による被災を最⼩限にとどめ、被災した場合であっても、迅速に復旧できるしなやかな⽔道【⽔道サービスの持続】

持続安全全ての国⺠が、いつでもどこでも、⽔をおいしく飲める⽔道

給⽔⼈⼝や給⽔量が減少した
状況においても、健全かつ安定的な事業運営が可能な⽔道50年後、100年後を⾒据えた⽔道の理想像を提⽰し、関係者間で認識を共有
11

３.⽔道施設整備の在り⽅―今後の整備⽅針＜当⾯の⽬標点＞ 〜

新⽔道ビジョン

平成２５年３⽉

厚⽣労働省

〜

安全の確保
全ての⽔道において、いつでも、どこでも安全な⽔の確保がなされている状態が維持されること。

課

題〇 ⽔道施設（浄⽔場・ポンプ場・配⽔池）の⽼朽化が進んでいる。
〇 ⽔道管の⽼朽化対策が必要。
○ 適正な⼈員確保と技術継承が急務である。

⽬ 標○ ⽔道施設の更新・耐震化○ ⽼朽管の更新○ ⼈員確保と技術継承
12

３.⽔道施設整備の在り⽅―今後の整備⽅針
強靭の確保
全ての⽔道事業者において、地震等⾃然災害や不測の事故、渇⽔、テロなどの事象に対し、総合的な危機管理体制の確⽴を⽬指しつつ、⾃らの給⽔区域内で最も重要な給⽔拠点を設定し、当該拠点を連絡する管路、配⽔池、浄⽔場の耐震化を完了すること。

課題〇 夏⽬新第２浄⽔場は、標⾼の低い地にあり、近隣河川の浸⽔想定区域。
〇 ⽔道管の耐震化対策が必要。
〇 浄⽔場及び配⽔池の耐震化が必要。

⽬ 標○ ⽔道施設の耐震化○ 重要度・健全度による更新の優先順位を設定
13

３.⽔道施設整備の在り⽅―今後の整備⽅針
持続の確保
全ての⽔道事業者において資産管理がなされ、定量的な⾃⼰評価を基に将来の更新計画や財政収⽀の⾒込みが明らかにされるとともに、利⽤者に対する情報提供体制、利⽤者の意⾒を事業経営に取り⼊れる体制が整備されること。

課 題〇 企業債残⾼が増加している。
〇 経常収⽀⽐率が安定的に100％を超えるよう、経営基盤の強化が必要。
○ 有収⽔量は将来的に減少傾向であることから、料⾦収⼊も減少傾向。
○ ⽔道の基盤強化を図るため、広域化・広域連携について議論が必要。

⽬ 標○ 経営基盤の強化○ 広域化・広域連携の推進○ 適正な施設規模

14

３.⽔道施設整備の在り⽅―今後の整備⽅針＜今後の検討事項について＞
施設整備について〇 施設の⽼朽化・耐震化対策○ ⽔道管の⽼朽化対策〇 適正な施設規模○ 重要度・健全度による更新の優先順位

施設整備のあり方（方針・計画）○ ⼈員確保と技術継承○ 広域化・広域連携

財政について○ 投資計画（建設改良費）について○ 不⾜する財源（収⼊）について○ 経営の健全性・効率性について

経営のあり方○ 今後の経営について

15