益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し令和2年（2020年）3月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

令和元年１１月末時点版から令和２年３月末時点版における主な変更点
事業名

変更点

ページ数

道路復旧事業（町道）

工事完了：148箇所 ⇒ 185箇所（対象197箇所）

1

道路復旧事業（町有道路、里道、水路）

・予定箇所の復旧工事が全て完了しました。
・進捗状況の公表は今回までといたします。

1

橋梁復旧事業・工事完了：5箇所 ⇒ 11箇所
（対象20箇所）

1

河川復旧事業（町事業）

・工事完了：24箇所 ⇒ 26箇所
（対象27箇所）

1

河川復旧事業（県事業）

・対象箇所の復旧工事が完了しました（橋梁災害復旧工事周辺の堤防は除く）

2

都市公園復旧事業・対象箇所の復旧工事が完了しました。
・進捗状況の公表は今回までといたします。

2

下水道復旧事業

契約済み：22,270m ⇒ 22,389m
工事完了：18,422m ⇒ 21,847m
同年度中には工事完了の予定です。 ⇒ 令和２年度中には工事完了の予定です。

2

宅地耐震化推進事業
・工事完了：17箇所 ⇒ 18箇所
②制度拡充分（避難路に（対象全21箇所）
接する擁壁復旧）

3

地域防災がけ崩れ対策事 ・対象箇所の復旧工事が完了しました。
業・進捗状況の公表は今回までといたします。

3

住宅耐震化支援事業

・令和2年度は4月１日から12月28日まで申請受付を行います。

4

農地復旧等事業

・工事完了：186箇所 ⇒ 215箇所

4

役場庁舎復旧事業

・令和2年1月に「新庁舎基本設計」を作成しました。
・令和2年秋頃までに実施設計及び建設事業費の積算を完了予定です。
・令和2年度末に建設事業に着手し、令和4年度からの新庁舎供用開始を目指します。

4

複合施設（中央公民館、
男女共同参画センター、地 ・現在の仮設庁舎建設地を複合施設の建設候補地に選定しました。
域ふれあい交流館）整備 ・令和2年夏ごろに基本設計業務に着手し、同度中の業務完了を目指します。
事業

4

2

令和元年１１月末時点版から令和２年３月末時点版における主な変更点
事業名

変更点

ページ数

総合体育館復旧事業

・建物の新築工事が完了しました。
・外構工事と供用開始に向けた準備を進めています。（令和2年7月7日供用開始予定）

5

交流情報センター復旧事
業

・施設の復旧工事が完了しました。
・進捗状況の公表は今回までといたします。

5

自治公民館復旧事業

・完了件数：47件 ⇒ 48件（予定件数52件）

5

コミュニティ施設復旧事業

・予定件数：67件 ⇒ 76件
・申請件数：48件 ⇒ 50件
・完了件数：44件 ⇒ 49件

5

消防詰所復旧事業・復旧完了箇所：0件 ⇒ 3件
（予定箇所数：12件）

6

内水氾濫対策事業

・フラップゲート工事期間（３箇所）を令和２年度第4四半期まで延長
・用地測量・用地買収期間を令和２年度第3四半期まで延長

6

都市計画道路整備事業（幹線道路4路線）

・東西線の馬水・安永区間以外の測量設計が完了しました。また、境界立会についても概ね完了しました。
・現在、横町線、東西線、第２南北線の土地評価および建物調査を実施しています。

7

住宅地内狭あい道路拡
幅・避難路整備事業

・測量・設計完了件数：20件 ⇒ 21件
・工事発注件数：9件 ⇒ 13件（うち6件は工事完了）
・広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画を都市計画決定
しました。

7

益城中央被災市街地復興土地区画整理事業

・第3期仮換地指定を行いました。

7

新住宅エリア整備事業

・宮園一ノ迫地区計画（宅地96区画、店舗5区画）が都市計画決定され、開発許可申請手続きが進められています。
・馬水災害公営住宅の隣接地において、地区計画（宅地29区画）の相談を受けています。

8

災害公営住宅整備事業

・令和2年3月31日をもって、全19団地・671戸の整備が完了しました。
・進捗状況の公表は今回までといたします。

8

避難地整備事業・工事発注件数：15件 ⇒ 17件（うち16件は工事完了）

83益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年３月末現在） （1/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年3月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

道路復旧事業
（町道）

道
路

イ
ン
フ
ラ
復
旧

道路復旧事業（町有道路、里道、
水路）

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係

復旧事業課
宅地復旧係

町内の道路197箇所について、順 契約済み：192箇所
次、復旧を行っていきます。
工事完了：185箇所

町内の約500箇所について、順次、復旧を行っていきます。

水路168箇所、里道325箇
所、町有道路59箇所、計552箇所の工事が完了しています。

・令和２年度は、他事業との調整により工事が実施できなかった箇所の工事に取り組んでいきます。
・道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧事業を実施
せずに、直接、道路拡幅等の事業を実施する可能性もあります。

・予定していた箇所の復旧工事は、全て完了しました。

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降

平成30年度中に、他事業との調整により

令和２年度中に全て一部の工事を除いて実施できなかった箇所の工事を完了予定

ほぼ全ての工事を発の工事を発注し完成

注予定

を目指す

優先順位をつけながら工事実施

備考

工事完了

平成31年度/令和元年度に工事完了（予定）
平成31年度/令和元年度に工事完了

以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・申請受付を継続します。また、申請に関する相談の受付も・一般交通の用に供されている行っておりますのでご相談ください。
・公道に接する
役場仮設庁舎の南館で受付を・幅員が概ね1.8ｍ以上行っています。
※なお、令和３年度以降の実施については、復興基金事業の・所有者の異なる住宅が連担して2動向に合わせて対応していく予定です。
戸以上建ち並んでいる

交付申請受付※令和元３度以降については、

県の復興基金事業の動向にあわせて対応・集落等で維持管理している※県の復興基金事業を活用。

橋
梁

河
川

橋梁復旧事業

河川復旧事業
（町事業）

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係

町内の橋梁20箇所について、順次、復旧を行っていきます。

契約済み：17箇所
工事完了：11箇所

町内の河川27箇所について、河川 契約済み：26箇所
施設の復旧を行っていきます。
工事完了：26箇所

・20箇所全てについて、令和2年度には発注、工事完了の予定です。（13箇所の工事を県に委託し、7箇所の工事を町で実施します。）
・基本的には、従来どおりの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する町道の整備事業と連携しながら、橋梁の幅員や架橋場所を変更していく予定です。

平成31年度/令和元年度中に・令和２年度は、他事業との調整により工事が実施できなかった箇所の工事に取り組んでいきます。

令和２年度中に工事完了
平成31年度/令和元年度

発注完了（予定）（予定）
中に工事完了（予定）

令和2年度中に工事完了（予定）【被災橋梁内訳】
・秋津川 6橋（6橋契約済み）・木山川 7橋（7橋契約済み、工事完了1橋）・その他 7橋（4橋契約済み、工事完了4橋）

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年３月末現在） （2/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年3月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降

備考【秋津川復旧工事】

河川

河川復旧事業（県事業）

県央広域本部
土木部

公河川や砂防の役割を果たす河川について、河川及び堤防の復旧※町側は復旧事 を行っていきます。
業課工務係が担 （秋津川、木山川、迫川、鉄砂川、妙見川の35箇所）
当

橋梁災害復旧工事周辺を・秋津川復旧については、「堤防道路の嵩上げ」を基本として、復旧工事が完了しました。（橋梁災復旧工事の周辺の堤防を【迫川復旧工事】除く）
・橋梁災害復旧工事に伴い秋津川堤防道路が部分的に通行※秋津川、木山川は橋梁災止めになりますのでご注意ください。
害復旧工事の周辺堤防を除く【鉄砂川復旧工事】
契約済み：35箇所
工事完了：35箇所

除き堤防復旧工事完了

令和元年10月工事完了

令和元年8月工事完了【災害復旧補助対象 6箇所】

イ
ン
フ
ラ
復
旧

都
市
公
園

下
水
道

都市公園復旧事業

下水道復旧事業

復旧事業課
工務係
都市建設課
都市計画係

下水道課
工務係

被災箇所：全26箇所
町内の都市公園26箇所について、復旧を行っていきます。
補助対象：契約済み6箇所、災害復旧事業の補助対象となる工事完了6箇所
公園が6箇所、対象外が20箇所と補助対象外：契約済み20箇なっています。
所、工事完了20箇所

被災管渠延長：22,389m
工事予定延長：22,270ｍ
被災した下水道施設・管渠の復旧
廃工：119ｍを行っていきます。
(被災管渠延長 22,389m)
契約済み：22,389m
工事完了：21,847m

被災管渠延長11,856m

水道

水道復旧事業

水道課
工務係

被災した水道施設・管渠の復旧を行っていきます。
契約済み：11,846m(被災管渠延長 11,856m)
工事完了：11,666m

平成30年度中に全て【災害復旧補助対象 6箇所】
・平成30年度中に全箇所工事が完了しました。

の復旧工事を完了【災害復旧補助対象外 20箇所】【災害復旧補助対象外 20箇所】
・平成31年度中に全箇所工事が完了しました。

・平成31年度/令和元年度中に発注完了、令和２年度中には工事完了の予定です。

平成30年度までに

平成31年度中にすべての12箇所の復旧工事を完了

復旧工事を完了

平成31年度/令和元年度中に発注及び工事完了（予定）
発注完了、令和２年度工事完了（予定）・令和２年度にすべて工事完了予定です。
・（道の上～第一畑中橋：約190ｍ）
第一畑中橋は橋梁及び付近の配管工事を発注済みだが、県の橋梁復旧工事に合わせて施工するので、雨天も重なり遅れ気味。
年内には完了予定。

2箇所の橋梁部を除いて工事完了

惣領橋：（完了）
道の上橋～第一畑中橋 180ｍ

（契約済 令和2年度に完了予定）
道の上橋：10ｍ（令和2年度12月頃完了予定）

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年３月末現在） （3/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年3月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

被災宅地復旧支援事
復旧事業課
業
宅地復旧係
※復興基金事業

2Q

3Q

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工事、地盤復・令和3年度まで申請を受け付けていく予定です。
旧工事、住宅基礎のジャッキアップ 役場仮設庁舎の南館で受付を ※ただし、令和元年度末までに事前申し込みを受け付けた分を工事、旧擁壁の撤去工事など） 行っています。
令和３年度まで事業実施予定。

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

交付申請受付（令和3年度まで）※県の復興基金事業を活用。

宅地耐震化推進事業

宅
地

宅
地
・
住
宅
復
旧

①大規模盛土造成地
滑動崩落防止事業
復旧事業課
宅地復旧係
②制度拡充分（避難路に接する擁壁復
旧）地域防災がけ崩れ対
策事業

復旧事業課
宅地復旧係

がけ地近接等危険住
復旧事業課
宅移転事業
建築係

住
宅

土砂災害特別警戒区
域内住宅再建支援事
復旧事業課
業
建築係
※復興基金事業①3,000㎡以上、10戸以上又は①契約済み：39箇所
盛土5m以上、5戸以上の宅地で工事完了：1箇所
避難路への影響のある擁壁を復旧（対象全39箇所）
します。
②擁壁の高さ2m以上かつ2戸以上が連なる宅地で避難路に影響のある擁壁を復旧します。

②契約済み：21箇所
工事完了：18箇所（対象全21箇所）

通常の事業要件は人家2戸連
担、5ｍ以上の自然斜面、特例措
契約済み：21箇所
置により人家に被害があり、更に周
工事完了：21箇所
辺住民に二次的被害の恐れがある（対象全21箇所）
3ｍ以上の（要インフラ）擁壁等を復旧します。

①復旧工事（令和2年度までの予定）①令和２年度までの全件工事完了を目指します。
②令和２年度までの全件工事完了を目指します。

②復旧工事（令和２年度までの予定）

・平成31年度/令和元年度中に全件工事を完了しました。

①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災
害特別警戒区域
・引き続き申請を受け付けていきます。
①②③のいずれかの区域に存する
役場仮設庁舎の南館で受付を既存不適格住宅の移転に要する
行っています。
※事業の詳細については、復旧事業課 建築係 にご確認くだ
費用を補助します。
さい。
（既存住宅除去費等の補助及び住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）
土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内の自己用住宅に区域指定前から居住し、熊本地震により・引き続き、申請を受け付けていきます。
半壊以上の被害を受け、再建
役場仮設庁舎の南館で受付を（移転、建替え）が必要となった
行っています。
※なお、令和2年度以降の申請の可否等については、復興基方の移転に要する費用を補助しま金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
す。
※県の復興基金事業を活用します。

復旧工事（平成31年度/令和元年度完了）

交付申請受付（継続）交付申請受付※令和2年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

4Q

令和3年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年３月末現在） （4/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年3月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

宅
地
・
住
宅
復
旧

住
宅

住宅耐震化支援事業※復興基金事業

復旧事業課
建築係

戸建て木造住宅の耐震改修設
計、耐震改修工事、建替え工事、及び耐震シェルター工事等を行う
令和元年度の申請は12月27
場合に、その費用の一部を補助し日で締切ました。
ます。
※県の復興基金事業を活用しま
す。

農
地
等

復旧事業課

※一部復興基金事業 農林整備係

施
設
復
旧

159ヶ所について順次工事を行っています。
・災害復旧工事については、令和２年度中の完了を目指して
契約済み：224箇所(県への いきます。
工事委託分27ヶ所を含む。）
工事完了：215箇所
・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けていきます。
【小規模農業用水路・農道の早期 農地自力復旧事業補助金に復旧支援事業】
ついては、役場仮設庁舎の南関係者自ら行う小規模な農業用 館で受付を行っています。
・小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、
水路・農道の復旧工事に要する費
引き続き申請を受け付けていきます。
用を補助します。
小規模農業用水路・農道の早※農地自力復旧事業及び小規模 期復旧支援事業については、
農業用水路・農道の早期復旧支 役場仮設庁舎の南館での受付
援事業については、県の復興基金 を行っています。

新庁舎に必要な機能や配置
計画、外観イメージなどをまとめ ・令和2年秋ごろまでに実施設計及び建設事業に必要な費用
総務課
被災して使用できなくなった役場庁 た「新庁舎基本設計」を令和2 の積算を完了させる予定です。
新庁舎等建設推
舎の解体及び新築を行います。
年1月に作成しました、現在
・令和2年度末に建設事業に着手し、令和4年度からの新庁進室
は、詳細な設計である実施設 舎供用開始を目指します。
計を進めています。

公共施
設
複合施設（中央公民
中央公民館、男女共同参画セン 現在の仮設庁舎建設地を複
総務課
館、男女共同参画セ
ター、地域ふれあい交流館の3施設 合施設の建設候補地に選定
新庁舎等建設推
ンター、地域ふれあいを複合施設として、現在の仮設庁 し、設計業務を行う業者の選
進室交流館）整備事業舎周辺に新設整備を行います。
定準備を進めています。

1Q

2Q

3Q

4Q

令和2年度
1Q

2Q

3Q

4Q

備考

令和3年度以降交付申請受付【災害復旧工事】事業を活用します。

役場庁舎
復旧事業

4Q

※なお、令和3年度以降の申請の可否等については、国庫補
助や復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。

【農地自力復旧事業】
農家自ら行う小規模な農地等の復旧工事に要する費用を補助します。
農地等復旧事業

3Q

・平成31年度/令和元年度は平成31年4月1日～令和元年
12月27日までを申請期間として受付を行いました。
・令和2年度は4月１日から１２月２８日まで申請受付を行います。

【災害復旧工事】
被災した農地等の復旧工事を行い 災害復旧事業として査定を受ます。
けた農地66ヶ所、農業用施設

農
地

2Q

平成31年度/令和元年度【複合施設】
・令和2年上旬に基本設計業務を行う業者の選定を行う予定です。
・令和2年夏ごろに基本設計業務に着手し、同年度中の業務完了を目指します。
【地域ふれあい交流館】
・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケ
ジュールが分かり次第お知らせします。
※中央公民館、男女共同参画センターは解体工事が完了しました。

令和2年度に工事完了（予定）農地自力復旧事業及び小規模農
業用水路・農道の早期復旧支援事業については、基金の申請数及び
県の予算状況次
第では令和2年度で終了の可能性
有【農地自力復旧事業】

交付申請受付※令和2年度も引き続き、申請を受け付けていきます【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】

交付申請受付※令和2年度も引き続き、申請を受け付けていきます

基本・実施設計

令和2年度～令和4年度に新築工事実施（予定）

解体工事（平成30年7月末完了）【複合施設】
複合施設建設検討委員会
及び基本計画策定複合施設建設候補地選定

基本設計

実施設計（予定）【中央公民館】
解体工事（令和元年10月に解体完了）

用地取得（予定）

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年３月末現在） （5/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年3月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

総合体育館
復旧事業

公
共
施
設

復旧事業課
建築係
生涯学習課
スポーツ振興係

建物の新築工事は終了しまし
被災して使用できなくなった総合体 た。現在、外構工事と供用開
育館の復旧を行います。
始に向けた準備を進めていま
す。

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

・7月4日（土）、5日（日）に落成イベントを実施し、7月7日（火）より供用開始します。

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降

都市公園に含む

新築工事実施（平成31年度/令和元年度完了）

文化会館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

被災した文化会館の復旧（修繕）を行います。

・予定工期は令和2年度末までです。
施設の各種復旧工事に着手し・平成30年7月から令和2年度末までの期間は復旧工事のたています。
め閉館の予定です。

交流情報センター
復旧事業

生涯学習課
交流情報センター

被災した交流情報センターの復旧（修繕）を行います。

復旧工事が完了いたしました。

・令和元年度末で復旧工事が完了いたしました。
・進捗状況の公開は今回までとします。

復旧工事（令和2年度までの予定）

復
旧
済

復旧工事
（平成31年度/令和元年度で完了）

施
設
復
旧

新築工事等実施
益城中学校
復旧事業

学校教育課
学校教育係

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

現在、新築工事等を進めています。

・現在と同じ場所での再建を進め、令和2年度中の完了を目指して工事を進めていきます。

基本・実施設計（令和２年度完了予定）

解体工事（9月~3月）

自治公民館
復旧事業※復興基金事業

生涯学習課
生涯学習係

地
域
施
設
コミュニティ施設
復旧事業※復興基金事業

生涯学習課
生涯学習係

町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。
※県の復興基金事業を活用します。

復興基金事業の要項に沿って ・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
（予定件数：52件、完了件 ※なお、令和3年度以降の実施については、復興基金事業の数：47件）
動向に合わせて対応していく予定です。

地域・集落におけるコミュニティの場 復興基金事業の要項に沿って・引き続き、申請を受け付けていきます。
として長年利用されてきた施設の復 事業を行っています。
旧に要する費用を補助します。
（予定件数：76件、申請件※なお、令和3年度以降の実施については、復興基金事業の※県の復興基金事業を活用しま 数：50件、完了件数：49
動向に合わせて対応していく予定です。
件）
す。

備考

交付申請受付※令和3年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

交付申請受付※平成31年度/令和元年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応※令和3年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年３月末現在） （6/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年3月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

消防詰所復旧事業※復興基金事業
施
設
復
旧

危機管理課
危機管理係

地
域
施
設
共同墓地復旧事業※復興基金事業

復旧事業課
宅地復旧係

2Q

3Q

各地域の消防詰所の復旧を行って 順次復旧事業を実施していまいきます。
す。
※県の復興基金事業を活用します。

・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成29年度から令和２年度にかけて実施予定です。）（予定箇所数：12件、完了 ※木山地区区画整理事業地内の消防詰所等数件は、令和
箇所数：3件）
３年度以降に復旧予定。

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

消防詰所復旧

令和3年度以降

消防詰所復旧

平成29年度～令和2年度（予定）（木山地区区画整理事業地内等）

令和3年度以降（予定）

集落共有の墓地における、通路部
分や擁壁等の共有部分の復旧に・引き続き申請受付を継続していきます。
役場仮設庁舎の南館で受付を要する経費を補助します。
※なお、令和３年度以降の実施については、復興基金事業の 交付申請受付行っています。
動向に合わせて対応していく予定です。
※県の復興基金事業を活用しま※令和３年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応す。

1８箇所のフラップゲート工事完了3箇所のフラップゲート工事

内
水
氾
濫
対
策

内
水
氾
濫
対
策

内水氾濫対策事業

下水道課
内水対策係

河川からの逆流を防止するた
平成30年度に作成した雨水総合め、河川吐口にフラップゲート等
管理計画に基づき、ポンプの都市設置のための設計・工事等を （１）フラップゲートの設置：河川吐口にフラップゲートを設置
計画決定等を令和元年度に行行っています。
河川からの逆流を防止します。
い、令和2年度からポンプ工事に着（２）ポンプによる強制排水：３地区（妙見・福富・安永）
手し、令和7年度までの完成を目
応急的な排水機能回復工事の排水路にポンプを設置し、河川に強制排水する。
指し、浸水被害の防止に努めまに向けた測量設計・工事を行っ
す。
ています。

道路側溝機能回復工事【ポンプ場3箇所の都市計画決定及び下法認可】【用地測量・用地買収】【ポンプ場基本・実施設計】【ポンプ施設工事 ３箇所】

復
興
事
業

道
路

用地取得交渉を継続して行っ
熊本県益城復興ております。
事務所
益城町広崎（熊本市境）から益都市計画道路益城中 街路工務課
城町寺迫（国道443号線との交
平成31年（2019年）１月
央線（県道熊本高森 街路用地課差点）までの約3.5kmについて拡に着工したモデル地区を含め線）拡幅整備事業※町側は復興整 幅等の整備を行います。（4車413mの歩道部を開通。その線、幅員27m）
備課復興まちづく
他8箇所560mの区間で、現り推進室が担当
在、工事を進めています。

・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を行っています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行っていきます。

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次・事業効果の早期発現を目指すとともに、事業用地引き渡し
後、順次迅速に工事着手を行っていきます。

工事を開始
モデル地区の整備（広崎・安永）備考

令和7年度まで実施（予定）益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年３月末現在） （7/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年3月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）
道路
国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

国道443号（寺迫地区）について、寺迫交差点より南の未整備区
町側は都市建設
間の改良等の整備(安全・安心な課工務係が担当
通行機能確保等)を県へ要望して
いきます。

4Q

都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅
整備に伴う取付道路区間として整備が予定されています。

2Q

3Q

4Q

令和2年度
1Q

用地取得交渉

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降

復興整備課
復興工務係
住宅地内狭あい道路
まちづくり推進室
拡幅・避難路整備事
業
都市建設課
都市計画係

各地区のまちづくり協議会からの避難路整備に係る提案を具体化していくための復興まちづくり計画を策定しました。
住宅地内の狭あい道路（4m未 全49件の整備予定避難路の満の生活道路）について、緊急時 うち、13件は工事発注（内６の避難路や緊急車両の通行路とし 件は工事完了）、21件は測て機能するよう、拡幅等の整備を 量・設計完了。（着手済み：
行います。
34件/49件）
広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画
を都市計画決定しました。

・随時、復興まちづくり計画の見直しを行っていきます。
・測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工事に着手していきます。全事業を令和3年度までに完了させる
予定です。
・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画制度を活用し、計画で指定する範囲内で今後新設される道
路、公園、建築物などに関するルールを定めていきます。

第3期仮換地指定を行いました。
熊本県益城復興 都市拠点にふさわしい行政・商業・仮換地指定を行った箇所につ事務所
サービス・交通結節等、高次の都・仮換地指定を行った箇所については、移転補償契約等の進
いては、工事の準備ができ次
益城中央被災市街地 区画整理工務課 市機能を誘導するとともに、快適で捗に応じて、隣接する道路等もあわせて、造成工事に着手して第、順次工事に着手していきま
復興土地区画整理事 区画整理用地課 災害に強いまちづくりの実現に向
いきます。
す。
業
け、道路や公園等、公共施設の整第4期以降の仮換地指定に向復興整備課
備改善と宅地の利用増進を図りま・令和10年3月末までの事業施行期間を予定しています。
けて、引き続き仮換地（案）
まちづくり推進室 す。
の個別説明や調整を進めてい
ます。

備考

歩道整備

（予定）

・地元の意向等を把握したうえで、整備を要望していきます。
・都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅整備の進捗に併せて事業を進めていきます。

東西線の馬水・安永区間以外の測量設計が完了しました。また、境界立会についても概ね完
町道横町線、国道443号と県道・用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用了しました。
益城菊陽線を結ぶ東西線、町道
地交渉に取り組んでいきます。
現在、横町線、東西線、第２グランメッセ木山線と県道熊本高森・用地がある程度取得でき次第、道路工事に着手していきま
南北線の土地評価および建物線を結ぶ南北線、第二南北線のす。
調査を実施しています。完了し４路線の整備を行います。
・事業認可区間を一部延長します。
たところから用地交渉を進めて
いきます。

1Q

県道熊本高森線拡幅整備の進捗に併せて、用地取得交渉や工事を開始していきます。

用地交渉

測量・設計

都市計画決定※個別路線のスケ
ジュールについては、別途お知らせします。

及び事業認可

境界立会
用地測量
工事着手

建物等調査
建物等調査

道
路

生
活
地
区

3Q

県道益城菊陽線（惣領地区）に
平成30年度に事業として採択
ついて、惣領交差点より南の区間
町側は都市建設され、事業主体である熊本県に 令和元年度に用地交渉及び惣領橋の橋梁工事が完了し、令の拡幅等の整備（歩行者・自転
課工務係が担当
より、用地交渉が進められてい 和2年度以降に歩道整備の工事に着手予定です。
車の通行空間確保等）を県へ要ます。
望していきます。

復興整備課
都市計画道路整備事 復興工務係
業（幹線道路4路線） 都市建設課
都市計画係
復
興
事
業

2Q

平成31年度/令和元年度

まちづくり提案を踏

測量・設計

拡幅整備に

まえた復興まちづく

用地交渉

順次着手し

ていく。

り計画の策定令和3年度までに整備完了（予定）

地区計画の都市計画決定（適宜）事業計画決定の公告

第1期 第2期（事業着手）

第3期仮換地指定（令和2年2月）

仮換地（案）の個別説明
仮換地指定後、順次造成工事着手

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年３月末現在） （8/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年3月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

生
活
地
区

新住宅エリア整備事業

都市建設課
都市計画係

住まいの再建のために、既存市街地の復旧・復興事業の状況にあわせて、復興に寄与する住宅や商業、サービス、防災・公共機能等を配置するエリアの整備を進めていきます。

・宮園一ノ迫地区計画（宅地96区画、店舗5区画）が都市
新住宅エリアの整備に向けて基 計画決定され、開発許可申請手続きが進められています。
本方針を策定し、民間活力に ・馬水災害公営住宅の隣接地において、地区計画（宅地29
よる住宅地開発の検討を進め 区画）の相談を受けています。
ています。
・町道整備（幹線道路整備）等に併せて住宅等開発の基礎となる下水道などの都市インフラの整備を検討しています。

・令和元年度末(R2.3.31)に全戸完成。
【飯野校区45戸】・・・完成
砥川第1団地10戸、砥川第2団地7戸、島田団地28戸

復
興
事
業

住
宅

2Q

3Q

4Q

都市建設課
都市計画係

1Q

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降

民間事業者による開発を誘導していきます。

基本方針を策定 伴う住民説明会開催

都市計画道路及び下水道の設計等【飯野・福田・津森】 【飯野・福田・津森 計99戸】
用地取得交渉及び 設計及び建設工事（予定）公募手続き等

用地取得交渉設計及び建設工事

及び設計【広安西地区 167戸】

各地区のまちづくり協議会からの避難地整備に係る提案を具体化していくための復興まちづく
・随時、復興まちづくり計画の見直しを行っていきます。
り計画を策定しました。
・測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工事に着手していきます。全事業を令和3年度までに完了させる
全22件の整備予定避難地の予定です。
うち、17件は工事発注（内16
住宅地内の生活に身近な避難地
・避難地等において、防災機能の強化を目的とした防災施設の件は工事完了）、2件は測を整備していきます。
設置を検討しています。
量・設計完了、1件は測量設計中。
・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画（着手済み：20件/22件）
制度を活用し、計画で指定する範囲内で新設される道路、公園、建築物などに関するルールを定めていきます。
広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画
を都市計画決定しました。

4Q

都市計画マスタープラン改定に

新住宅エリア【広安地区 計201戸】

公簿手続き等【木山】

設計及び建設工事

全
戸
整
備
完
了

【木山下辻 120戸】【市ノ後 40戸】

用地取得交渉設計及び建設工事及び公簿手続き等【上辻、宮園第1・第2 計44戸】※進捗状況の公開は今回までといたします。

避難地整備事業

3Q【津森団地23戸】・・・完成
・田原第2団地10戸、上陳7戸【木山204戸】・・・完成
・下辻団地120戸、上辻団地14戸、市ノ後第2団地40戸、宮園第1団地24戸、宮園第2団地6戸

避
難
地

2Q

【広安・広安西】・古閑団地10戸、福富24戸【広安201戸】・・・完成
・馬水団地108戸、安永団地93戸

復興整備課
復興工務係
まちづくり推進室

1Q【福田校区31戸】・・・完成
・畑中団地10戸、田中21戸

整備計画671戸
自力での生活再建が困難な世帯
災害公営住宅整備事 公営住宅課の生活再建を支援するために、町業
災害公営住宅係
令和元年度末（R2.3.31 ） 【広安西167戸】・・・完成
内に災害公営住宅を整備します。
１９団地６７１戸整備完了 ・広崎第2団地78戸、広崎第3団地43戸、広崎第4団地12戸

令和2年度

平成31年度/令和元年度

公募手続き等

設計及び建設工事

まちづくり提案を踏

測量・設計

整備工事に

令和3年度までに整備

まえた復興まちづく

用地交渉

順次着手し

完了（予定）

り計画の策定地区計画の都市計画決定ていく。

備考