公共事業情報化施工現場事例

嘉瀬川ダム本体工事

JV

嘉瀬川ダム本体建設工事
鹿島・青木あすなろ・松尾共同企業体工事事務所

嘉瀬川ダムのこれまでの経緯
昭和４８年
昭和６３年
平成 ４年
平成 ７年
平成１５年
平成１６年
平成１７年
平成１７年

４月
４月
１月
１月
７月
３月
２月
９月

平成１９年 ６月
平成１９年１０月 ２日
平成２０年 ３月
平成２０年 ４月２０日
平成２０年１０月３１日
平成２１年 ３月１８日
平成２１年１０月 １日
平成２１年１０月１０日
平成２１年１２月１６日
平成２２年 ６月１５日
平成２２年 ３月３１日
平成２２年１０月１９日

実施計画調査開始
建設事業着手ダム基本計画告示
損失補償基準妥結調印
転流工着手
ダム基本計画変更告示
転流開始
付替国道323
付替国道323号の一部供用開始（古湯進入路～栗並）
323号の一部供用開始（古湯進入路～栗並）
ダム本体基礎掘削開始
ダム基本計画変更告示
本体コンクリート打設開始
副ダム工事発注、施工着手
ダム本体定礎式
ダム本体コンクリート打設量５０万ｍ３達成
副ダム転流式
副ダムCSG
副ダムCSG打設開始
CSG打設開始
副ダム定礎式ダム本体打設完了式
副ダム打設完了式
付替市道大野大串線開通式
嘉瀬川ダム試験湛水開始

嘉瀬川ダムの建設位置
嘉瀬川ダムは、平成２３年度の事業完成を目標に嘉瀬川の河口から約30km
嘉瀬川ダムは、平成２３年度の事業完成を目標に嘉瀬川の河口から約30kmの30kmの位置(位置(佐賀市富士町）に建設中の重力式コンクリートダムである。

嘉瀬川ダム完成イメージ

嘉瀬川ダムの目的及び諸元
嘉瀬川ダムは、洪水調節を始め６つの目的を有し、その規模は、ダムの高さが約９７ｍ、ダムの総貯水容量が７１，０００千ｍ３の多目的ダムである。

○事業の目的
長頂堤（不特定用水の確保）
不特定用水の確保）③かんがい用水の確保④水道用水の確保
堤高 約9７m⑤工業用水の確保⑥発電○総事業費約１，７８０億円○事業工期
平成２３年度迄

m0６4
約①洪水調節②流水の正常な機能の維持

湛水
約2 面積. 7㎞
2ジ水位ーャ
サーチL300.0m
E

節容量0m3
調
水0洪
0 0, 0
1 7, 5水位
常 時 満 . 5m
2EL2 93m,000 m3 ）0050,5 00,000 0m3 ）
20,9 ,300,00 0m3 ）容量
利水 定容量
29m
0, 00
特量
０3
不容
45.5（い2Lがん
位E
水容量 3（か 用水容量低水
最有 効 貯 0, 0 00m
市0（都6 8, 03m
00,0, 000
3容量
堆砂
※発電は、従属発電であり、ダムに貯水容量を持たない。

嘉瀬川ダム容量配分図

用語の解説長頂堤湛約 水面
2. 積
7㎞
2ージ水位
ャチーサ.0m
EL 30 0m0６4
約容量
洪水調節 00m3,017,500
堤高 約9７m

容量
有効貯水 00m3,068,000

位
常時満水.5m
EL 2 9 2m300,00,500 00m3 ）
5,0
利水容量 量 20,900 ,000m3 ）
容003（不特定 い容量 29,3 0,000m ）が3０（かん 水容量45.5m
用2市L
E
都
（位
最低水3m
000, 0 0 0,3量
堆砂容設計洪水位（ＤＷＬ）

用語の解説

予想される最大の洪水（２００年に一回程度）が発生した時の流量を設計洪水流量といい、そのときの貯水池の水位を設計洪水位といいます。この時、ゲートは全開されています。自然現象として予想される最高の水位と考えられます。

常時満水位（ＮＷＬ）
ダムの目的の一つである利水目的（水道、かんがい、工業用水など）に使用するために、貯水池に貯めることが出来る最高水位。貯水池の水位は、渇水と洪水の時期以外は常時この水位に保たれます。

サーチャージ水位（ＳＷＬ）

最低水位（ＬＷＬ）

洪水時、一時的に貯水池に貯めることが出来る最高の水位。

貯水池の運用計画上の最低の水位。ダムの堆砂容量が水平に堆砂したときの堆砂上面とするものが一般的で、この場合堆砂位ともいいます。

用語の解説洪水調節容量
常時満水位からサーチャージ水位までの容量。

利水容量
最低水位から常時満水位までの容量。利水容量は利水目的に応じて利水目的毎の容量に分割されます。

有効貯水容量
ダムの総貯水容量から堆砂容量と死水容量を除いた容量。

堆砂容量
一定期間（一般には１００年間）にダム貯水池に堆積すると予想される流入土砂を貯える容量。

（１）洪水調節計画
ダム天端標高EL 304
設計洪水位 EL 302.4
サーチャージ水位 EL 300.0

洪水調節容量17,500千ｍ3

最低水位(堆砂位) EL 245.5

堆砂容量

3,000千ｍ3

基礎岩盤 EL 206.0

貯水池容量配分図

71,000千ｍ3

50,500千ｍ3

総貯水容量

利水容量

有効貯水容量 68,000千ｍ3

常時満水位 EL 292.5

（１）洪水調節計画

洪水調節計画図

（１）洪水調節計画
計画高水流量配分図

嘉瀬 川ダ ム単位(ｍ3/s)

官人橋
基準点
有明 海〔3,400〕
嘉瀬川
2,800

2,500830

2,200－1,370〔〕:基本高水ピーク流量

祇園 川400

（１）洪水調節における洪水調節における下流河川における下流河川の下流河川の課題
１．弱小堤防による危険性
弱小堤防

２．河道断面不足
H.W.L.

流下能力不足のため掘削が必要である

下流河川の下流河川の状況

（２）流水の流水の正常な正常な機能の機能の維持（維持（不特定容量）不特定容量）
ダ ム か ら 流 水 を 補 給 す る こ と に よ り 、「本来河川が持っている機能」の維持を図ります。
・既得用水等の既得用水等の安定取水
・動植物の動植物の保護
・流水の流水の清潔の清潔の保持
・観光等

川上頭首工下流地点において2.2m3/s
補給計算：10年間（昭和31～40年）
計画基準年：渇水第１位（昭和35年）
凡

川上頭首工地点

例

ダムがない時の水の量
ダムがある時の水の量
水が少ない時に備え水を貯める
水が少ない時にダムから水を補給する
洪水を一時ダムに貯める

梅雨の洪水を調節する

流量

台風の洪水を調節する

貯 留
貯 留
72 日

5日

＋

ﾀﾞﾑから補給川 上 頭 首 工 地 点維持流量 2.2m3/s

川に必要な量

1月

2月

3月

4月

5月

6月

ﾀﾞﾑから補給
7月

8月

9月

10 月

11 月

＝

12 月

流況改善日数77日
77日

（３）かんがい用水
かんがい用水の用水の確保

国営筑後川下流土地改良事業が実施されている佐賀西部地区の約1
地区の約 1 万 haの農地に対す
ha の農地に対す
るかんがい用水の補給

小城町
神 崎町

大和町

三 日月町

多久市

千 代田町

佐賀市
牛津町

芦刈町
北 方町

諸富町
久保田町

大町町
江北町

東与賀町
川副町

武雄市
白石町
福富町

有明町
塩田町

鹿 島町

… …嘉 瀬川 ダム 掛り区域……北山ダム 掛り 区域

用水の増大及び取水の安定化

（４）都市用水（都市用水（上水・上水・工水）工水）の確保

・佐賀市上水（富士町）
計画給水人口 ：4,500人
4,500人計画最大取水量：2,000m
計画最大取水量：2,000m3/日
取水量：毎秒 ０．０２３ｍ３

・王子製紙株式会社への工業用水（王子板紙）
計画最大取水量：3,000m
計画最大取水量：3,000m3/日
取水量：毎秒 ０．０３５m
０．０３５m３

給水区域の拡大等に対する用水の確保、取水の安定化

佐賀平野の佐賀平野の水利用の水利用の概要
事業計画模式図
北山ダム＜凡 例＞（国営土地改良事業）

農水受益地
嘉瀬川ダム（新規）
既得水利
佐賀導水

嘉瀬川ダム
（特定多目的ダム事業）

ダム直下維持揚水
１．３ｍ３／ｓ

城原
川

佐賀市上水

川上頭首工下流
維持揚水３．６ｍ３／ｓ

川上頭首工
不特定佐賀導水事業

佐賀西部農水

筑後大堰
不特
定の確
保

嘉瀬川ダム
特定かんがい

白石地区

重複地域

既得水利
・上水 等

王子板紙

下流用水事業（水公団）
嘉瀬川大堰

六角川河口堰

六角川

嘉瀬川
有 明 海

筑
後川

下流
用
水嘉瀬川ダム計画諸元（ダム）
項目諸元

ダム位置

佐賀市富士町

河川名

嘉瀬川水系嘉瀬川型式

EL304
EL302.4 設計洪水位
EL300.0 ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位
EL292.5 常時満水位

重力式コンクリートダム

天端標高

EL 304.0 m

基礎標高

EL 206.0 m

堤高97.000 m

堤頂長454.500 m

総貯水容量

71,000,000m3

二期 EL.256.597ｍ

一期 EL.216.5

EL222
有効貯水容量68,000,000m3
965,000 m3

堤体積

本体 931,000 m3
減勢工 34,000 m3

EL205 基礎標高

平面図
NO,0NO,1226

ﾏｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
幅 90ｍ
ｍ

230

NO,0222

NO,1NO,4NO,2232

NO,3

NO,3+9.182

堤頂長 454.5ｍｍ

上流面図
選択取水設備

水位維持放流設備

造成ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ
300

295

Ｈ＝97ｍ
Ｈ＝ ｍ

200

195

常用洪水吐

下流面図

堤趾導流壁

300

295200195

標準断面図非越流部標準断面図

左岸変質帯 断面図

EL304

ELCM工法工法

堤趾導流壁

EL284.5

RCD工法
工法

ﾏｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

1：：0.75
R=30m

最大 20ｍｍ
1：：0.6

最大 72ｍｍ

ダ ム 工 事 施 工 の 流 れ①川の流れを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・転流工②ダムを支えられる岩盤まで掘削・・・・・・基礎掘削③岩盤の補強・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・コンソリデーショングラウト④コンクリート打設までの準備・・・・岩着面処理⑤・・・・・・・・・・・・・・・・・コンクリート
コンクリート打設
コンクリート打設⑥岩盤に浸透してくる水を止める・・・カーテングラウト⑦ダムに水を貯める・・・・・・・・・試験湛水

試験湛水中

工事工程表H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
基礎掘削工
9/25国道切替
国道切替

基礎処理工
堤体工
堤体ｺﾝｸﾘｰﾄ

11月試験湛水開始
月試験湛水開始

6月減勢工試験打設
月減勢工試験打設10月打設開始
月打設開始

27ヶ月
ヶ月

仮設備工
H23年度竣工
年度竣工
掘削開始～湛水 実質約5年間
実質約 年間貯水池航空写真
唐津
菖蒲土捨場

原石山

佐賀

1ｋｍ
ｋｍ

4.6ｋｍ
ｋｍ

須田土捨場
2.4ｋｍ
ｋｍ

栗並土捨場
7.5ｋｍ
ｋｍ

嘉瀬川ダム工事 ICT導入の検討
既往のダム
既往のダム工事のダム工事における工事におけるICT導入事例調査
ICT導入事例調査

嘉瀬川ダム
嘉瀬川ダム工事
ダム工事における工事における品質向上や品質向上や省力化のニーズ
省力化のニーズ

嘉瀬川ダム
嘉瀬川ダム工事
ダム工事における工事におけるICT導入項目案
ICT導入項目案の導入項目案の選定

ICT導入項目
ICT導入項目案
導入項目案についてシステム
及び運用マニュアル
運用マニュアル案検討
マニュアル案検討

現場での現場での試験導入
での試験導入導入効果の導入効果の確認

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

岩盤スケッチ
岩盤スケッチ支援
スケッチ支援システム
支援システム導入可能なICT項目案
三次元出来形管理システム
三次元出来形管理システム（システム（掘削）掘削）
ダンプトラック運行管理
ダンプトラック運行管理システム
運行管理システム
掘削管理システム
掘削管理システム
環境監視システム
環境監視システム
締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム
関係者間工程共有システム
関係者間工程共有システム
積算温度管理システム
積算温度管理システム
三次元出来形管理システム
三次元出来形管理システム（システム（掘削）掘削）
配筋検査支援システム
配筋検査支援システム
埋設計器無線システム
埋設計器無線システム
ボーリング検尺
ボーリング検尺システム
検尺システムグラウチング監視
グラウチング監視システム
監視システム
法面動態観測システム
法面動態観測システム
ダム維持管理支援
ダム維持管理支援システム
維持管理支援システム

本格試行ICT導入項目案
・ 岩盤スケッチ
岩盤スケッチ支援
スケッチ支援システム
支援システム・ 三次元出来形管理システム
三次元出来形管理システム＋
システム＋
地質分布モデル
地質分布モデル作成
モデル作成システム
作成システム（原石山掘削）原石山掘削）
・ 締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム・ 積算温度管理システム
積算温度管理システム
・ 三次元出来形管理システム
三次元出来形管理システム
・ 配筋検査支援システム
配筋検査支援システム
・ 埋設計器無線システム
埋設計器無線システム
・ ダム維持管理支援
ダム維持管理支援システム
維持管理支援システム

① 岩盤スケッチ
岩盤スケッチ支援
スケッチ支援システム
支援システム・デジタルカメラで岩盤・デジタルカメラで岩盤を岩盤を撮影し撮影し、撮影画像を画像を台紙として台紙として現場として現場の現場の所見（所見（亀裂、亀裂、断層位置、断層位置、岩級区分等）岩級区分等）を記入するこ
記入することにより、とにより、現場での現場での調査での調査スケッチ
調査スケッチ時間スケッチ時間を短縮する短縮する（する（岩盤メッシュ岩盤メッシュ記入
メッシュ記入が記入が不要）。
・撮影画像を撮影画像を岩盤スケッチ
岩盤スケッチ図
スケッチ図と対応した対応した平面画像で平面画像で保管し保管し、ダム再開発等ダム再開発等の再開発等の際、岩盤の岩盤の画像情報を画像情報を利用しやすくする利用しやすくする。
しやすくする。

② 三次元出来形管理システム三次元出来形管理システム＋地質分布モデル
地質分布モデル作成
モデル作成システム
作成システム・原石山の原石山の事前地質調査結果に事前地質調査結果に基づき、づき、三次元CAD次元CADをCADを利用して利用して地質分布して地質分布モデルを地質分布モデルを作成しておく作成しておく。
しておく。
・実際の実際の掘削作業において掘削作業において、において、地質境界（地質境界（採取岩と取岩と廃棄岩）廃棄岩）等の出来形や出来形や出来高を出来高を確認する箇所する箇所の箇所の三次元座標を三次元座標を測量する測量する。
する。
・これを三次元・これを三次元CAD三次元CADにCADに入力し入力し、廃棄岩等の数量を数量を算出する算出する。
する。
・さらに、
・さらに、掘削面等から掘削面等から得から得られる地質情報られる地質情報をもとに未掘削領域をもとに未掘削領域の未掘削領域の地質分布モデルを地質分布モデルを修正し修正し、原石賦存量の原石賦存量の予測に予測に利用する利用する。
する。

③ 締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム・GPSでGPSで 締固め締固め重機の重機の走行軌跡を走行軌跡を取得、取得、キャビン内キャビン内に設置したモニタで設置したモニタで締固したモニタで締固め締固め回数を回数を面的に面的に把握することで把握することで所定することで所定の所定の締固め回数を回数を確保し確保し、施工結果を施工結果を記録。
記録。

④ 積算温度管理システム
積算温度管理システム
・外部コンクリートの外部コンクリートの型枠コンクリートの型枠スライド
型枠スライド時期
スライド時期を、積算温度により積算温度により管理により管理する管理する。
する。
・コンクリートの温度測定値
・コンクリートの温度測定値を温度測定値を１時間毎に無線で無線で取得し取得し、算出した算出した積算温度した積算温度が積算温度が管理値を管理値を上回ればスライド上回ればスライド可能ればスライド可能と可能と判断。
判断。

⑤ 三次元出来形管理システム
三次元出来形管理システム(システム(堤体)堤体)・トータルステーション(TS)・トータルステーション(TS)を(TS)を用いて堤いて堤体の出来形計測点の出来形計測点の三次元座標を三次元座標を計測し、堤体の堤体の出来形（出来形（堤幅、堤幅、ジョイント間隔、間隔、基準高）基準高）を確認する確認する。
する。
・あらかじめ出来形計測点
・あらかじめ出来形計測点の出来形計測点の設計座標を設計座標をTSにTSに入力しておくことで入力しておくことで、しておくことで、測量と測量と同時に出来形の出来形の過不足をチェックする過不足をチェックする。
をチェックする。
・測量結果を測量結果を帳票作成ソフトに帳票作成ソフトに入力ソフトに入力し入力し、出来形帳票を出来形帳票を自動作成する自動作成する。
する。

⑥ 配筋検査支援システム
配筋検査支援システム（システム（堤体）
堤体）
・鉄筋配置が鉄筋配置が複雑な
複雑な箇所について箇所について、について、設計配筋図を配筋図を三次元モデルで三次元モデルで作成モデルで作成しておき作成しておき、しておき、施工時の施工時の段取り段取り筋等の筋等の配筋計画に配筋計画に活用する。
する。
・配筋検査において配筋検査において、において、現場に現場に持参した持参した携した携
帯パソコンの画面上パソコンの画面上で画面上で三次元モデルを三次元モデルを表示し表示し、現場の現場の配筋状況と配筋状況と照合する照合する。
する。

⑦ 埋設計器無線システム
埋設計器無線システム
・無線によって無線によって計測値によって計測値を計測値を送信できる送信できる埋設できる埋設機器を機器を用いることで、いることで、ケーブル設置作ケーブル設置作業を省略し省略し、ケーブルに起因ケーブルに起因する起因する計測する計測障害の障害の発生リスクを発生リスクを低減リスクを低減する低減する。
する。

⑧ ダム維持管理支援
ダム維持管理支援システム
維持管理支援システム
・施工時の施工時の品質管理データを品質管理データを位置情報データを位置情報に位置情報に関連づけて関連づけてGISづけてGIS上GIS上に記録する記録する。
する。これにより、より、リストNo.
リストNo.ブロック
No.ブロックNo.
ブロックNo.打設日等
No.打設日等を検索キーとして検索キーとして、キーとして、必要なデータを必要なデータを引なデータを引き出すことができる。
すことができる。

締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム・GPSでGPSで 締固め
締固め重機の重機の走行軌跡を走行軌跡を取得、取得、キャビン内キャビン内に設置したモニタで設置したモニタで締固したモニタで締固め締固め回数を面的に面的に把握することで把握することで所定することで所定の所定の締固め締固め回数を確保し確保し、施工結果を施工結果を記録。
記録。

締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム
ＧＰＳＧＰＳ

振動ローラ

締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム

締固め締固め回数管理システム
回数管理システム締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム①ＲＩ測定結果
ＲＩ測定結果の測定結果の分析
目的：
目的：・嘉瀬川ダムでは嘉瀬川ダムでは当初
ダムでは当初から当初から締固から締固め
締固め回数システ
回数システ
ムを活用
ムを活用した活用した施工管理
した施工管理が施工管理が実施されている
実施されている。
されている。
そのような施工管理方法
そのような施工管理方法におけるコンク
施工管理方法におけるコンク
リート密度測定結果
リート密度測定結果の密度測定結果の実態を実態を把握する把握する。
する。
・ＲＩ密度測定結果
ＲＩ密度測定結果が密度測定結果が規格値を規格値を下回る下回る確率が確率がほとんどない場合
ほとんどない場合には場合には、には、試験頻度を試験頻度を低減できるか否できるか否かを検討かを検討する検討する。
する。

締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム
ＲＩ試験状況
ＲＩ試験状況

締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム②システムを使システムを使う場合と場合と使わない場合わない場合の場合の転圧施工よる
施工よる転圧回数分布図
よる転圧回数分布図の転圧回数分布図の比較
目的：
目的：
・締固め
締固め回数システムを回数システムを使用システムを使用した
使用した施工管理
した施工管理は
施工管理は、システムを使用システムを使用しない使用しない施工管理
しない施工管理より施工管理より優位
より優位な管理方法と管理方法と考えられる。
えられる。
・同一条件下でシステムを同一条件下でシステムを使用でシステムを使用する使用する施工する施工と施工と使用しない施工しない施工を施工を実施し実施し、双方の双方の転圧回数分布図を分布図を比較して比較して、して、システムを活用システムを活用した活用した場合の場合の転圧施工の転圧施工の確実性を確実性を確認する確認する。
する。

締固め
締固め回数管理システム
回数管理システム締固め
締固め回数管理システムの回数管理システムの導入効果
システムの導入効果①品質確保・向上・従来の目視確認よりも転圧施工の確実性が向上する。
・これまでのＲＩ試験結果の平均値は、管理基準値より十分大きく、ばらつきも小さいことより、品質は安定している。
②工期短縮

締固め
締固め回数管理システムの回数管理システムの導入効果
システムの導入効果③監督・監督・検査の検査の省力化
・ 転圧施工に転圧施工に関する記録する記録が記録が残るため、るため、現場での転圧状況での転圧状況の転圧状況の監視を監視を省力化できる省力化できる。
できる。
④施工管理の省力化
・施工管理を省力化できる。また、転圧状況を記録に残せるため、転圧施工に関する品質保証が強化されていると評価できる。

積算温度管理システム
積算温度管理システム
・外部コンクリートの外部コンクリートの型枠
コンクリートの型枠スライド
型枠スライド時期
スライド時期を時期を、積算温度により積算温度により管理により管理する管理する。
する。
・コンクリートの温度測定値
・コンクリートの温度測定値を温度測定値を１時間毎に時間毎に無線で取得し取得し、算出した算出した積算温度
した積算温度が積算温度が管理値を管理値を上回ればスライド上回ればスライド可能
ればスライド可能と可能と判断。
判断。

積算温度管理システム
積算温度管理システム

積算温度管理システム
積算温度管理システム

積算温度管理システム
積算温度管理システム

積算温度管理システム
積算温度管理システム

積算温度管理システム
積算温度管理システム

積算温度管理システム
積算温度管理システム

積算温度管理システム
積算温度管理システム

積算温度管理システム
積算温度管理システム

積算温度管理システムの積算温度管理システムの導入効果
システムの導入効果①品質確保・向上
・実際の温度条件に応じて外部コンクリートの強度発現を直接評価できるため、品質確保の確実性が向上する。
・スライド時期のみでなくグリーンカット時期の管理にも利用できる。従来の目視確認よりも転圧施工の確実性が向上する。

積算温度管理システムの積算温度管理システムの導入効果
システムの導入効果②工期短縮省力化
省力化
・リアルタイムなモニタリングにより型枠・リアルタイムなモニタリングにより型枠
スライドやグリーンカットの可能時期スライドやグリーンカットの可能時期を可能時期を判定できるため判定できるため、できるため、適切な適切な養生期間を養生期間を踏まえた最適
えた最適な最適な施工時期を施工時期を工程に工程に反映できる反映できる。
できる。
③監督・
監督・検査の検査の省力化
・積算温度管理の積算温度管理の出力帳票を出力帳票を受け取ること
で、グリーンカットや型枠グリーンカットや型枠スライドの型枠スライドの実スライドの実施時期が施時期が妥当であったことを妥当であったことを確認であったことを確認できる確認できる。
できる。

三次元出来形管理システム
三次元出来形管理システム(システム(堤体)堤体)・トータルステーション(TS)・トータルステーション(TS)を(TS)を用いて堤いて堤体の出来形計測点の出来形計測点の三次元座標を三次元座標を計測し、堤体の堤体の出来形（出来形（堤幅、堤幅、ジョイント間隔、間隔、基準高）基準高）を確認する確認する。
する。
・あらかじめ出来形計測点
・あらかじめ出来形計測点の出来形計測点の設計座標を設計座標をTSにTSに入力しておくことで入力しておくことで、しておくことで、測量と測量と同時に出来形の出来形の過不足をチェックする
過不足をチェックする。
をチェックする。
・測量結果を測量結果を帳票作成ソフトに帳票作成ソフトに入力ソフトに入力し入力し、出来形帳票を出来形帳票を自動作成する自動作成する。
する。

三次元出来形管理システム
三次元出来形管理システム(システム(堤体)堤体)三次元出来形管理システム
三次元出来形管理システム(システム(堤体)堤体)三次元出来形管理システム
三次元出来形管理システム(システム(堤体)堤体)三次元出来形管理システム
三次元出来形管理システム(システム(堤体)堤体)三次元出来形管理システムの三次元出来形管理システムの導入効果
システムの導入効果③監督・監督・検査の検査の省力化
・設計値と設計値と出来形の出来形の比較が比較が即座に即座に画面表示され、され、出来形不足等を出来形不足等を迅速に迅速に発見できる発見できる。
できる。
・測量時間を測量時間を短縮できるため短縮できるため、できるため、監督職員が監督職員が出来形確認に出来形確認に要する時間する時間も時間も短縮できる短縮できる。
できる。
④施工管理の施工管理の省力化
・出来形の出来形の（測量および測量および帳票出力および帳票出力）帳票出力）に要する時間を時間を短縮できる短縮できる。
できる。

埋設計器無線システム
埋設計器無線システム
・無線によって無線によって計測値送信できる埋設によって計測値を計測値を送信できるできる埋設機器を機器を用いることで、いることで、ケーブル設置作ケーブル設置作業を省略し省略し、ケーブルに起因ケーブルに起因する起因する計測する計測障害の障害の発生リスクを発生リスクを低減リスクを低減する低減する。
する。

埋設計器無線システム
埋設計器無線システム

埋設計器無線システム
埋設計器無線システム

埋設計器無線システム
埋設計器無線システム

埋設計器無線システム
埋設計器無線システム

埋設計器無線システム
埋設計器無線システム

埋設計器無線システム
埋設計器無線システム

埋設計器無線システム
埋設計器無線システム

埋設計器無線システムの埋設計器無線システムの導入効果
システムの導入効果①品質確保・向上・ケーブルに起因する故障発生リスクの低減が期待できる。
②工期短縮
・ケーブル鉛直方向の敷設を省略できるた
め、作業の効率化が期待できる。
③監督・監督・検査の検査の省力化
・ケーブル鉛直方向の敷設を省略できるた
め、ケーブル敷設作業に対する監督・検査を省力化できる。

ダム維持管理支援
ダム維持管理支援システム
維持管理支援システム
・施工時の施工時の品質管理データを品質管理データを位置情報
データを位置情報に位置情報に関連づけて関連づけてGISづけてGIS上GIS上に記録する記録する。
する。これにより、より、リストNo.
リストNo.ブロック
No.ブロックNo.
ブロックNo.打設日等
No.打設日等を検索キーとして検索キーとして、キーとして、必要なデータを必要なデータを引なデータを引き出すことができる。
すことができる。
二次元あるいは三次元で表現した堤体・減勢工・基礎岩盤等の形状をパソコンの画面に表示し、任意の箇所をクリックすればその箇所に関連する施工データや管理データを呼び出すことができるものである

ダム維持管理支援
ダム維持管理支援システムの維持管理支援システムの導入効果
システムの導入効果⑥維持管理への活用
・必要なデータの検索・出力を迅速に行うことができる。
・将来的に維持管理や再開発で施工時のデータを利用する必要が生じた場合に、電子データ形式で利用することができる。