● チェック欄

本書の構成と利用法

各問題にチェック欄を設けました。間違えた問題には印をつけるなど，学習の達成度をつかんでください。

ビジュアル的に理解しやすい見開きレイアウト！
解説は必要最低限の基礎知識！
● 重要度

AA

基礎工

場所打ち杭の工法

出題年度

H27-10チェック !!

●土木用語解説「場所打ち杭」

場所打ち杭の工法と掘削方法との次の組合せのうち，適当でないものはどれか。

箇所に支持層まで掘削して穴をあけ，そこに［工❶試験で出題された年度を表記しています。
例：H27－10→平成 27 年度 No.10［掘削方法］

リバースサーキュレー ……… 掘削する杭穴に水を満たし，掘削土とともにドリルパイプを通して孔外の水槽に吸ション工法
い上げ，水を再び杭穴に循環させて連続的に掘削する。

❷オールケーシング工法 ………… ケーシングチューブを土中に挿入し，ケーシングチューブ内の土をハンマーグラブを用いて掘削する。

❸アースドリル工法 ……………… アースドリルで掘削を行い，地表面からある程度の深さに達したらケーシングを挿入し，地山の崩壊を防ぎながら掘削する。

❹深礎工法 ………………………… ケーソンを所定の位置に鉛直に据え付け，内部の土砂をグラブバケットで掘削する。

機械掘削工法です。場所打ち杭

オールケーシング工法
リバースサーキュレーション工法
アースドリル工法

人力掘削

深礎工法の掘削方法には，機械掘削によるオールケーシング工法，リバースサーキュ

レーション工法，アースドリル工法と，人力掘削による深礎工法があります。
場所打ち杭ではこの4つの掘削工法がよく出題されますので，まずは機械掘削と人力掘削に分けて覚えるようにしましょう。
深礎工法

深礎工法は人力掘削のため特別な機械が不要で，狭い場所や傾斜地での施工に適しています。また支持地盤を直接観察できるため，地盤支持力の確認が容易です。

深礎工法は，簡単な排土施設のほか，排水が可能でなければなりません

解 説● 重要な点に絞った解説
問題を解くにあたって必要な論点に絞った解説。ほとんどの問題で，正解の根拠となる箇所にはアンダーラインを引いているので，重要なポイントが一目瞭然！

法］

掘削工法

鉄筋かごを挿入してコンクリートを打設する● 出題年度

場所打ちコンクリート杭の掘削方法の種類

基礎工

27

問題に関連した重要な論点や用語解説を，豊富なイラストや図表を使用して解説しています。

「場所打ち杭」
場所打ち杭は，施工

No.

● ポイント解説

解説
ポイント

土木一般

厳 選 さ れ た 問 題 に， 更 に重要度に応じて「ＡＡＡ」「 Ａ Ａ 」「 Ａ 」の ３ 段 階 にラ ン ク 分 け し て い ま す。
メリハリのある学習にお役立てください。

重要度❶❷❸適当。
設問のとおり，適当です。

❹不適当。
深礎工法は，掘削孔壁を山留め材で防護しながら人力掘削で順次掘削する工法です。したがって，❹が不適当です。なお，設問はオープンケーソンの掘削方法です。

深礎工法は，場所打ち杭工法のうち人力掘削の工法です。

『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡場所打ちぐいの施工法 p.99 ～60

場所打ち杭の工法

正解461● 『 マンガ基本テキスト』にリンク
本書の姉妹本『２級土木施工管理技士 楽しく学べる マンガ基本テキスト』の参照ページを付記しました。本書とあわせて活用することで，理解のスピードがアップします。

vi

vii

重要度

A

解説
ポイント

コンクリート工「ブリーディング」「レイタンス」

コンクリートの性質

出題年度（フレッシュコンクリート）

R4-07

No.

フレッシュコンクリートに関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

●土木用語解説「ブリーディング」「レイタンス」❶

ブリーディングとは，コンクリートコンクリート工

12

土木一般

チェック !!

打設中の締固めによって水が上昇する現象のことをいいます。発生したブブリーディングとは，練混ぜ水の一部が遊離してコンクリート表面に上昇する現象である。

❶ワーカビリティーとは，運搬から仕上げまでの一連の作業のしやすさのことである。

❷❸

レイタンスとは，コンクリートの柔らかさの程度を示す指標である。

❹コンシステンシーとは，変形又は流動に対する抵抗性である。

解 説❶❷❹適当。設問のとおり，適当です。

❸不適当。レイタンスとは，コンクリート打込み後，コンクリート表面に浮リーディング水はひしゃくやスポンジで除去します。

❸レイタンスとは，ブリーディングに伴って内部の微細な粒子がコンクリートの表面に浮上し，沈殿したものをいいます。レイタンスが残った状態で次のコンクリートを打ち継ぐと，コンクリート同士の付着性が阻害され，ひび割れの原因となるため，金ブラシやハイウォッシャーで除去します。

●ブリーディング水除去状況●レイタンス処理状況

この設問にあるカタカナ表記のキーワードは出題頻度が高いコンクリート工の専門用語です。ブリーディングとレイタンスは，絵をイメージして理解するようにしましょう。

かび出て沈殿する物質のことです。したがって，❸が不適当です。

なお，設問文の「コンクリートの柔らかさの程度を示す指標」とは，スランプ値です。

『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡コンクリートの材料 p.49 ～30

コンクリートの性質（フレッシュコンクリート）

正解

331

重要度

A

港湾工事

傾斜型海岸堤防の構造

出題年度

R4-25

チェック !!

解説ポイント「海岸堤防の形式『傾斜型』『直立型』『混成型』」
海岸堤防の形式は，法面の勾配により主に3種類に分類され，前面法勾配が1割以上（1：1より緩やかな勾配）のものを傾斜型，1割未満（1：1より急なNo.

51

下図は傾斜型海岸堤防の構造を示したものである。図の（イ）～（ハ）の構造名称に関する次の組合せのうち，適当なものはどれか。

勾配）のものを直立型，下部を傾斜型としてその上部を直立型としたものを混成型といいます。

専門土木

（イ）

（ロ）

（ハ）

❶

裏法被覆工………根留工………… 基礎工❸

表法被覆工………根留工………… 基礎工

❷❹

港湾工事

傾斜型

表法被覆工………基礎工………… 根留工
裏法被覆工………基礎工………… 根留工

直立型

解 説
混成型

傾斜型海岸堤防は，前面法勾配が１割より緩いもの（法勾配が１：１以上）をいい，海岸堤防では，地盤強度や水深，親水性などの現地条件において，どのよう各部構造名称は右図のとおりです。

な場合に傾斜型，直立型，混成型を用いるのか，それぞれの特徴を対比して覚（イ）
は表法被覆工，（ロ）は根留工，（ハ）えるようにしましょう。

は基礎工です。したがって，❸が適当です。
●各部構造名称112

傾斜型海岸堤防の構造『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡海岸堤防 p.234 ～

正解

3113

重要度

A

労働安全衛生法

作業主任者

出題年度

R4-34

⑸土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業……❶⑹型枠支保工の組立て又は解体の作業⑺つり足場，張出し足場又は高さが5 メートル以上の構造の足場の組立て，解体又は変更の作業⑻高さが 5 メートル以上の建築物の骨組み又は塔で，金属製の部材で構成されるものの組立て，解体又は変更の作業

チェック !!
No.

65

作業主任者の選任を必要としない作業は，労働安全衛生法上，次のうちどれか。

土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業❷

掘削面の高さが２ｍ以上となる地山の掘削の作業❸道路のアスファルト舗装の転圧の作業❹

高さが５ｍ以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業⑼高さが５メートル以上のコンク
リート造の工作物の解体又は破壊の作業……❹❶❷❹は作業主任者の選任を必要とする作業ですが，❸の道路のアスファルト舗装の転圧の作業については，作業主任者の選任を必要とする規定はありません。したがって，❸が作業主任法❶者の選任を必要としない作業に該当し規ます。

解 説です（労働安全衛生法第14条，同法施行令第６条）。
【作業主任者を選任しなければならない作業】⑴高圧室内作業⑵アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接，溶断又は加熱の作業

労働安全衛生法

作業主任者を選任しなければならない作業のうち，主なものは次のとおり

解説ポイント「作業主任者の職務」
作業主任者の職務は，それぞれの作業について労働安全衛生規則等の厚生⑶コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業⑷掘削面の高さが 2 メートル以上となる地山の掘削……❷

労働省令に示されていますが，その多くは，①作業の直接指揮，②使用する機械等の点検，③機械等に異常を認めたときの必要な措置，④安全装置等の使用状況の監視等です。

『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡労働安全衛生法 p.307 ～

142

作業主任者

正解

3143

重要度

A

解説
ポイント

契約・設計図書「契約書類」

設計図書

出題年度

R4-44

チェック !!

●契 約 書：工事名，工期，請負代金等の主な契約内容を示すもの
であり，発注者と受注者の契約上の権利・義務を明確に定めるもの

No.

90

●契約書に記載される事項：工事名，工事場所，工期，公共工事で発注者が示す設計図書に該当しないものは，次のうちどれか。

請負代金額，契約保証金，発注者住所氏名，請負人●約住所氏名，保証人住所氏名等

款：請負代金額の変更，契約の解除理由等をはじめとする❶現場説明書発注者と受注者の権利・義務の内容に関する契約条項

❷

特記仕様書

●設計図書：工事目的物の形状等を指示する技術的事項等，個別的❸

設計図面

❹

見積書

で定型化し得るものに異なる詳細な事項を示すもの●仕様書：工事施工に際し，履行すべき技術的要求を示すものであり，工事をするために必要な●図

工事の基準を詳細に説明した文書

面：設計者の意思を一定の規約に基づいて図示した書面で，通常，設計図と呼び，基本設計図及び概略設計図等も含まれる●現場説明書，質問回答書：

共通工学

入札参加者に対してなされる現場説明及び図面及び仕様書に表示し難い見積条件の説明を書面に示したものであるので，契約締解 説付される❸設計図面，仕様書（共通仕様書・❷特記仕様書），❶現場説明書，質問回答書のことをいいます。
❹見積書は，契約の前に，請負者が発注者から示された条件に基づいて施工するにあたって，請求すべき請負代金を事前に見見積書は，請負者が契約前に作成するものですので，契約書類である設計図書には含まれません。

積もって作成するものであり，設計図書には含まれません。したがって，❹が設計図書に該当しないものです。

『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡設計図書・契約 p.383 ～

194

設計図書

契約・設計図書

設計図書は，契約書と共に発注者から示された契約条件であり，契約書に添結後も拘束力がある

正解

4195

重要度

AAA
出題年度

R4-57

工程管理

ネットワークの計算

103

イベント⓪から⑥までの作業経路には以下の５通りがあり，それぞれの経路の作業日数を計算すると次のようになります。
（ア） ⓪→①→②→⑤→⑥

チェック !!
No.

解 説

＝18日

３日＋４日＋０日＋９日＋３日＝19日（エ） ⓪→①→③→⑤→⑥３日＋６日＋９日＋３日＝21日（ウ） ⓪→①→②→③→④→⑤→⑥ ３日＋４日＋０日＋８日＋０日＋３日＝18日

下図のネットワーク式工程表について記載している下記の文の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せと章中のして，正しいものは次のうちどれか。
ただし，図中のイベント間の A ～ G は作業内容，数字は作業日数を表す。
Ｂ②（オ） ⓪→①→③→④→⑤→⑥⓪Ａ日

①Ｃ

③Ｅ

⑤Ｇ日

④・作業Ｂが （ハ） 遅延しても，全体の工期に影響はない。
・この工程全体の工期は， （ニ） である。
（ハ）

Ａ日

①Ｃ

③⑥・ （イ） 及び （ロ） は，クリティカルパス上の作業である。

（ロ）

②ＤＥ

Ｆ

⑤Ｇ日

⑥④以上から，この工事のクリティカルパスは経路（エ）の21日となるため，問題文の空欄（イ）と（ロ）には作業Ｃと作業Ｅが該当し，工程全体の工期（ニ）は21日となります。また，作業Ｂ（①→②）
を通る経路のうち最長の経路は，経路（イ）の19日であるため，作業Ｂの余裕日数（ハ）は21－19＝２日となります。

したがって，❷が正しいです。

（ニ）❷

作業 C ……… 作業 E ……… ２日 ……… 21 日間❸

作業 B ……… 作業 D ……… ３日 ……… 21 日間❹

作業 C ……… 作業 E ……… ２日 ……… 20 日間

ネットワーク式工程表の日数計算の問題は頻繁に出題されていますので，過去問や演習問題を繰り返し解いて確実に解答できるように準備しましょう。

『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡ネットワーク手法 p.421 ～

正解

工程管理

作業 B ……… 作業Ｄ ……… ３日 ……… 20 日間

施工管理

❶

ネットワークの計算

＝20日

ＤＦ

（イ）

３日＋６日＋８日＋０日＋３日
Ｂ⓪222

３日＋４日＋８日＋３日（イ） ⓪→①→②→③→⑤→⑥2223