● チェック欄

本書の構成と利用法

各問題にチェック欄を設けました。間違えた問題には印をつけるなど，学習の達成度をつかんでください。

ビジュアル的に理解しやすい見開きレイアウト！
解説は必要最低限の基礎知識！
● 重要度

AA

基礎工

場所打ち杭の工法

出題年度

H27-10チェック !!

●土木用語解説「場所打ち杭」

場所打ち杭の工法と掘削方法との次の組合せのうち，適当でないものはどれか。

箇所に支持層まで掘削して穴をあけ，そこに［工❶試験で出題された年度を表記しています。
例：H27－10→平成 27 年度 No.10［掘削方法］

リバースサーキュレー ……… 掘削する杭穴に水を満たし，掘削土とともにドリルパイプを通して孔外の水槽に吸ション工法
い上げ，水を再び杭穴に循環させて連続的に掘削する。

❷オールケーシング工法 ………… ケーシングチューブを土中に挿入し，ケーシングチューブ内の土をハンマーグラブを用いて掘削する。

❸アースドリル工法 ……………… アースドリルで掘削を行い，地表面からある程度の深さに達したらケーシングを挿入し，地山の崩壊を防ぎながら掘削する。

❹深礎工法 ………………………… ケーソンを所定の位置に鉛直に据え付け，内部の土砂をグラブバケットで掘削する。

機械掘削工法です。場所打ち杭

オールケーシング工法
リバースサーキュレーション工法
アースドリル工法

人力掘削

深礎工法の掘削方法には，機械掘削によるオールケーシング工法，リバースサーキュ

レーション工法，アースドリル工法と，人力掘削による深礎工法があります。
場所打ち杭ではこの4つの掘削工法がよく出題されますので，まずは機械掘削と人力掘削に分けて覚えるようにしましょう。
深礎工法

深礎工法は人力掘削のため特別な機械が不要で，狭い場所や傾斜地での施工に適しています。また支持地盤を直接観察できるため，地盤支持力の確認が容易です。

深礎工法は，簡単な排土施設のほか，排水が可能でなければなりません

解 説● 重要な点に絞った解説
問題を解くにあたって必要な論点に絞った解説。ほとんどの問題で，正解の根拠となる箇所にはアンダーラインを引いているので，重要なポイントが一目瞭然！

法］

掘削工法

鉄筋かごを挿入してコンクリートを打設する● 出題年度

場所打ちコンクリート杭の掘削方法の種類

基礎工

27

問題に関連した重要な論点や用語解説を，豊富なイラストや図表を使用して解説しています。

「場所打ち杭」
場所打ち杭は，施工

No.

● ポイント解説

解説
ポイント

土木一般

厳 選 さ れ た 問 題 に， 更 に重要度に応じて「ＡＡＡ」「 Ａ Ａ 」「 Ａ 」 の ３ 段 階 にラ ン ク 分 け し て い ま す。
メリハリのある学習にお役立てください。

重要度❶❷❸適当。設問のとおり，適当です。

❹不適当。
深礎工法は，掘削孔壁を山留め材で防護しながら人力掘削で順次掘削する工法です。したがって，❹が不適当です。なお，設問はオープンケーソンの掘削方法です。

深礎工法は，場所打ち杭工法のうち人力掘削の工法です。

『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡場所打ちぐいの施工法 p.99 ～60

場所打ち杭の工法

正解461● 『 マンガ基本テキスト』にリンク
本書の姉妹本『２級土木施工管理技士 楽しく学べる マンガ基本テキスト』の参照ページを付記しました。本書とあわせて活用することで，理解のスピードがアップします。

vivii

重要度

A

解説
ポイント

コンクリート工

セメント

出題年度

H27-05●土木用語解説「水和」

土木一般

チェック !!

「水和」
コンクリート中のセメントと水が化学反応を起こしセメントペーストが硬No.

コンクリート用セメントに関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

化する現象を水和といいます。

この水和作用の現象である凝結は，一般に使用時の温度，および外気温がコンクリート工11高いほど早くなります。そのため，外気温に応じてコンクリートの練り混ぜ開始から打ち込み終了までの時間の限度が定められています。

セメントの水和作用の現象である凝結は，一般に使用時の温度が高いほど遅くなる。

❶練り混ぜてから打ち終わるまでの時間の標準

セメントの密度は，化学成分によって変化し，風化すると，その値は小さくなる。

外気温

練り混ぜてから打ち終わるまでの時間25℃を超える

1.5 時間以内❷25℃以下粉末度とは，セメント粒子の細かさを示すもので，粉末度の高いものほど水和作用が早くなる。

❸２時間以内日平均気温が25℃以上の場合，セメント，骨材，水はできるだけ低温のものを用い，初期強度は，普通ポルトランドセメントの方が高炉セメントＢ種より大きい。

❹打ち込みは35℃以下でおこない，地盤等が吸水する
おそれのある部分は十分ぬらしておきます

解 説❶不適当。セメントの水和作用の現象である凝結は，一般に使用時の温度が高いほど早くなります。したがって，❶が不適当です。

❷❸❹適当。設問のとおり，適当です。

練り混ぜ後，1.5時間以内に打ち込みます

コンクリートは気温が高いと早く凝結してしまいますので，特に夏場のコンクリート打設に際しては注意が必要です。

『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡特別な配慮を必要とするコンクリート p.77 ～

28

セメント

正解

129重要度

AA

道路・舗装工事

アスファルト舗装の施工

出題年度

H25-20チェック !!
No.

45

解説
ポイント

「アスファルト舗装（横継目）」
横目地は，施工の終了時などで道路の横方向にできる目地のことで，下層の継目と上層の継目を重ねないようにずらして施工します。

道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。
専門土木

混合物の敷き均し時の温度は，アスファルト粘度にもよるが，一般的に 110℃ を下回らないようにする。

❶

二次転圧で振動ローラを使用する場合は，荷重，振動数及び振幅が適切であればタイヤローラを用いるよりも少ない転圧回数で所定の締固め度が得られる。
縦継目部は，レーキなどで粗骨材を取り除いた新しい混合物を既設舗装に５cm 程度重ねて敷き均す。

道路・舗装工事❷❸

施工継目の横継目は，既設舗装の補修・延伸の場合を除いて，下層の継目と上層の継目の位置を合わせて施工する。

❹●２層構造の場合の横継目の例解 説❶❷❸適当。設問のとおり，適当です。

❹不適当。施工継目の横継目は，既設舗装の補修・延伸の場合を除いて，下層の継目と上層の継目の位置を重ねないようにします。したがって，❹が不適当です。

『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡舗装の施工 p.206 ～100

アスファルト舗装の施工

正解

4101

重要度

A

労働安全衛生法

作業主任者

出題年度

H2-34

チェック !!
No.

64

労働安全衛生法上，作業主任者の選任を必要としない作業は，次のうちどれか。

高さが５ｍ以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業❷

既製コンクリート杭の杭打ちの作業❸

土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業❹

高さが５ｍ以上の構造の足場の組立て，解体又は変更の作業

作業主任者は，労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業に⑸土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業……❸⑹型枠支保工の組立て又は解体の作業⑺つり足場，張出し足場又は高さが5 メートル以上の構造の足場の組立て，解体又は変更の作業……❹⑻高さが 5 メートル以上の建築物の骨組み又は塔で，金属製の部材で構成されるものの組立て，解体又は変更の作業⑼高さが５メートル以上のコンク
リート造の工作物の解体又は破壊の作業……❶

労働安全衛生法

解 説⑷掘削面の高さが 2 メートル以上となる地山の掘削

法 規❶⑶コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業

ついて，その作業の区分に応じて選任が義務付けられているもので，指定された免許を有する者や技能講習を修了した者でなければなりません。作業主任者を選任しなければならない作業のうち，主なものは次のとおりです（労働安全衛生法第14条，同法施行令第６条）。

【作業主任者を選任しなければならない作業】⑴高圧室内作業⑵アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接，溶断又は加熱の作業❶❸❹は作業主任者の選任を必要とする作業に該当しますが，❷の既製コンクリート杭の杭打ちの作業については，作業主任者を選定させる規定はありません。したがって，❷が作業主任者の選任を必要としない作業に該当します。

『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡労働安全衛生法 p.307 ～140

作業主任者

正解

2141

重要度

A

契約・設計図書

公共工事標準請負契約約款

出題年度

H25-44チェック !!
No.

87

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。

解説
ポイント

「発注者と受注者との協議事項」
公共工事標準請負契約約款では，以下のような点が発注者と受注者との協議事項として定められています。

●工期内にインフレーション等のため著しく請負代金額が不適当となったときの請負代金額の変更（第 26 条）について●第 22 条の受注者の請求による工期の延長日数について●受注者は，災害防止等の必要が生じた時は，臨機の措置をとらなければならないが，この場合に要した費用の負担（第 27 条）について

工期の変更については，原則として発注者と受注者の協議は行わずに発注者が定め，受注者に通知する。

●発注者は，必要があると認めたときは工事の中止等を受注者に申し受注者は，天候の不良など受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは，発注者に工期の延長変更を請求することができる。

●天災その他の不可抗力等，発注者・受注者両者の責任にすることが❶❷発注者は，特別の理由により工期を短縮する必要があるときは，工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

❸

出ることができるが，この場合の工期または請負代金額の変更ある
いは賠償額等（第 20 条）についてできないものにより，工事の出来形部分等に損害が生じた場合には発注者が負担するが，その損害額（第 30 条）について発注者は，必要があると認めるときは，工事の中止内容を受注者に通知して，工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

❹共通工学
契約・設計図書解 説❶誤り。工期の変更については，発注者と受注者とが協議して定めます。ただし，協議開始の日から一定期日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め受注者に通知します。そのため，協議を行わずに発注者が定めることは原則としてありません。したがって，❶が誤りです。

❷❸❹正しい。設問のとおり，正しいです。

『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡設計図書・契約 p.383 ～188

公共工事標準請負契約約款

正解

１189

重要度

AA

工程管理

ネットワーク式工程表の用語

出題年度

H25-51

チェック !!
No.

101

ネットワーク式工程表の用語に関する次の記述のうち，適当なものはどれか。

クリティカルパスは，総余裕日数が最大の作業の結合点を結んだ一連の経路を示す。

❶解説
ポイント

「ネットワーク式工程表」
単位作業（アクティビティ）イベント番号

結合点番号（イベント番号）矢線（アロー）

作業日数

ネットワーク式工程表は，工事全体を単位作業（アクティビティ）の集合と考えて，これらの作業を施工順序に従って矢線（アロー）で表します。
矢線の❷結合点番号（イベント番号）は，同じ番号が２つあってもよい。

両端は結合点番号（イベント番号）を丸印で表示し，矢線と結合点番号によっ❸

結合点（イベント）は，○で表し，作業の開始と終了の接点を表す。

あってはなりません。

❹

疑似作業（ダミー）は，破線で表し，所要時間をもつ場合もある。て作業関係を表します。結合点番号（イベント番号）は同じ番号が2つ以上※作業 G は，作業 E と F の両方が終了しないと開始できません。

解 説❶不適当。クリティカルパスは，総余裕日数がゼロ（０）の作業の結合点を結ダミーんだ一連の経路で，余裕時間がなく最も所要日数のかかる経路のことをいいます。

❷不適当。結合点番号（イベント番号）
は，○の中に数字を書き込んで表し，作❸適当。結合点（イベント）
は，○で表し，作業の開始と終了の接点を表します。

ダミーは架空作業のことで，日数は0，作業名は無記入，矢線は点線で表示

施工管理

業の順序を示すもので，同じ番号が２つ以上あってはなりません。

し，作業の相互関係のみを表します。

❹不適当。疑似作業（ダミー）は，破線で表し，作業の相互関係を示しますが，したがって，❸が適当です。

『楽しく学べるマンガ基本テキスト』➡ネットワーク手法 p.421 ～218

ネットワーク式工程表の用語

正解

工程管理

所要時間をもたない架空の作業のことをいいます。

３219