広島県が進める建設ＤＸ“ＤｏｂｏＸ”の紹介～「広島デジフラ構想2022」の取組について～

令和４年６月３日
広島県土木建築局 建設ＤＸ担当
主査 岡崎太一
広島県ＨＰ（広島デジフラ構想）：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/95/hiroshimadejihura.html

1

広島県のＤＸ施策の推進体制（１／２）

令和３年３月記者発表資料（抜粋）2広島県のＤＸ施策の推進体制（２／２）

3県民生活に関わるあらゆる分野でDXを推進
スポーツ

デジタルインフラマネジメント＜広島横断型スポーツ応援プロジェクト＞
データを活用した新たなスポーツの楽しみ方の提供＜データ利活用基盤の構築＞
地形データ等を共有・活用しながら様々な
取組を推進

健康
＜働き盛り世代の健康づくり＞
健診情報等のデータを活用した適切な生活習慣の定着医療＜オンライン診療＞オンライン診療・服薬指導の普及を図り，必要な医療を受けられる体制を構築

地形の3次元データ化等
作業支援

調査・設計

AI

観光
＜観光ＣＲＭの構築＞
デジタルマーケティングを踏まえた顧客ごとの情報発信や双方向での関係構築

農業水産業≪令和４年度≫＜スマート農業・水産業＞
ひろしま型スマート農業技術確立に向けた実証実験や，デジタル技術を活用したかき養殖の生産安定化や漁場環境改善

46
46

事業
事業

産業イノベーション＜ひろしまサンドボックス＞
実証実験「ひろしまサンドボックス」で開発された商品・サービスの県内への実装を推進・県内企業・自治体とスター
トアップ企業等とのマッチング支援

広島たちまちＤＸ
広島たちまちＤＸ

約 53 億円

約

53

防災・減災

移住・定住促進＜防災体制の強化＞
次期防災情報システムの構築に向けたシステム要件や仕様の検討・事前調査＜広島への移住促進＞
AI・デジタルマーケティング等を活用した 広
島への移住・定住促進事業

円

行政のデジタル化＜電子申請・電子納付＞
行政手続きの申請から手数料などの支払いまでをオンライン化

億
子育て＜子供の成長支援＞・ AIを活用した子供の予防的支援
・ 保育所AI入所選考システム

交通＜広島型MaaSの推進＞
交通と生活サービスをひとつの サービスと
して提供

AI

4

広島デジフラ構想（社会資本未来プランとの関係）

5

広島デジフラ構想（３つの基本的な考え）

6広島デジフラ構想（５つの取組姿勢）

7

広島デジフラ構想（若手職員によるＤＸ施策の具体化）

若手職員のワークショップ資料

若手職員によるＤＸ施策の具体化

県民・事業者へのアイディア募集

土木建築局 幹部へのプレゼン8広島デジフラ構想（具体な取組の進捗状況）
分類
①

②

取組名

④

国・県・市町における業務・工事成果等の共有化

地盤情報のオープンデータ化

地下埋設物情報の共有化

県土全体の３次元デジタル化

法規制関係情報の一元表示

都市計画基礎調査結果のオープンデータ化

AIによる積算チェック機能及び工事発注までの作業効率化⑥

ＡＩなどを活用した地形改変箇所等の抽出

個人ごとに異なる避難ルート設定

３次元設計（BIM）の試行実施拡大

洪水予測などの水害リスク情報の高度化

公共事業の進捗状況の見える化

土砂災害警戒区域等の３Ｄマップ化

用地関連業務における支援データベースの構築

ＡＲを活用した水害・土砂災害記録の伝承と災害リスクの可視化

ドローン等を活用した施設点検の高度化・効率化

画像情報等の充実・強化

除雪作業における支援技術の構築

災害発生直後の調査・設計の迅速化

路面管理の効率化と路面陥没等を予測する技術の構築

ダム放流操作の精度向上を支援するシステムの構築

道路附属物へのセンサー設置等による変状把握

デジタル技術を活用した港湾物流の高度化・効率化⑥

監督業務などのサポート機能の構築

個人ごとに異なる災害リスク情報のリアルタイム発信

法面の崩落予測技術の構築

ビッグデータを活用した主要渋滞箇所における交通円滑化対策の実施⑤

取組名

インフラマネジメント基盤（DoboX）の構築・運用拡大

民間企業等のニーズを踏まえたデータ整備

③

分類

⑦

河川巡視・点検における変状箇所把握の効率化
排水機場の排水ポンプの劣化予測システムの構築

AI等を活用した空き家のマッチング促進

IoTやドローン等を活用した獣害防止対策の構築

人流データを活用した利便性の高い空港アクセスネットワークの確立

ドローン等を活用した県営住宅の安全安心の確保

クルーズ客等港湾利用者の行動分析データの活用

道路台帳付図閲覧の利便性向上

デジタル技術を活用した瀬戸内海航路網の最適化

港湾・漁港台帳閲覧の利便性向上

主要構造物におけるCIMの完全実施

デジタル技術を活用した港湾保安対策の高度化・効率化

土工工事におけるＩＣＴ活用工事の完全実施

建設分野におけるデジタルリテラシー向上に係る研修の実施

受発注者間の協議・臨場等の高度化・効率化

公共事業の調達事務の電子化⑧

建設分野におけるＤＸ推進のための官民協働体制の構築
建設現場の魅力発信（i-Constructionの推進）

910

インフラマネジメント基盤「ＤｏｂｏＸ」～システム概要図～11

（①-01）インフラマネジメント基盤（ＤｏｂｏＸ）の構築・運用拡大
令和３年度の取組
インフラ情報を一元化・オープン化するインフラマネジメント基盤（DoboX）を構築開始（９月）国の共通プラットフォームの構築開始に伴い，国とデータ整備方針等の調整を開始（１月）【国，市町，民間とのデータ連携調整】【DoboX構築開始】

国の共有プラットフォームと連携し，３次元データを共同利用

県で管理する２１システム・データの情報を一元化，オープンデータ化

ポータルサイトデータカタログ

可視化機能【イメーシﾞ図】①ポータルサイト
本システムが提供する機能を利用する際の玄関口となるウェブサイト
②データカタログ
本システムが格納するオープンデータを利用者が検索・取得することができる機能③可視化機能データの一部を地図上に複数個同時にマッピングするなどの可視化機能

R３年度

R４年度 R５年度
広島デジフラ構想 取組期間

具
体
な
取
組

・システム設計・開発
・モデルアプリケーション開発
・既存システムの改修
・国，市町，民間とのデータ連
携調整

R６年度

R７年度

中国地方整備局記者発表資料（抜粋）

R8年度以降将来計画

・システムの順次拡張
・モデルアプリケーション開発
・新たなデータの整備
・市町，民間とのデータ連携拡大（R3：3市町，R4：6市町，R5：10市町，R6：15市町，R7：23市町）

12インフラマネジメント基盤「ＤｏｂｏＸ」～サービスイメージ～ 複数の事業者等からサービスを提供
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
・
ア
プ
リ

瀬戸内海島しょ部の快適な観光の実現

建設事業者の事業継続と生産性向上自主防災組織

観光客

建設事業者

システム保有者【放送事業者】

システム保有者【国・県・民間企業】

データ保有者【県（ＤｏｂｏＸ）】

システム保有者【県（ＤｏｂｏＸ）】

システム保有者【交通事業者】

システム保有者【県（ＤoboX)】

システム保有者【国・県（ＤｏｂｏＸ）】

テレビ
ＣＡＴＶ

防災アプリ

防災情報

災害図上訓練
提供アプリ

観光アプリ
ＭａａＳ

インフラ情報３次元データ提供アプリ

・気象情報
・防災気象情報等

・気象情報
・避難所情報等

API

API

デ
ー
タ
連
携
基
盤

自主防災組織の体制強化

・防災気象情報・道路規制情報・カメラ情報API

インフラマネジメント基盤

ス
農マ
業ー
ト

API

API

DoboX
土木×ＤＸ＝ドボックス

蓄積型（手動連携）

アデ
セー
ッタ
ト・

・健全度
・地盤情報
・カメラ情報・道路規制情報等

・人流データ・カメラ情報等

・DEMデータ・オルソ写真・等高線図等

オープンＡＰＩ

オープンＡＰＩ
福住
祉民
・情
税報
等・

・ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
・避難所情報・地域の危険箇所等

API

API

既存システム

３次元点群共有
プラットフォーム
（公開機能を含む）
システム保有者【国土交通省中国地
方整備局】

API

API

ハザード
マップ

３次元地形
データ

地盤情報
（ボーリング）

河川に関する
気象情報

走行注意
区間情報等

道路に関する
気象情報

道路規制情報データ保有者【県】

データ保有者【県】

データ保有者【県】

システム保有者【県】

システム保有者【県】

システム保有者【県】

システム保有者【国・県】

都市計画基礎
調査データ

３Ｄ都市モデル

公共土木施設等の情報

観測カメラ画像

避難所情報

人流データ等

データ保有者【県】

データ保有者【県・市町】

システム保有者【県】

システム保有者【県】

システム保有者【県】

システム保有者【交通事業者】

DoboX
土木×ＤＸ＝ドボックス

API

API

API

API

13

インフラマネジメント基盤「ＤｏｂｏＸ」～サービスイメージ～
サービス・アプリ

持続可能な推進体制

 情報の一元化によるサービスの向上

河川観測カメラ

道路規制情報 データの組合せによる付加価値の創出

オンライン災害図上訓練

広島県「みんなで減災」
県民総ぐるみ運動

３Ｄマップ（浸水想定等）

 官民連携による新たなサービスの提供

自主防災組織と連携した
呼びかけ避難体制の構築
ＮＨＫ（土砂災害危険度）

Yahoo!防災速報（防災タイムライン）

14

15

（②-02）都市計画基礎調査結果のオープンデータ化
令和３年度の取組
オープンデータ化を前提とした都市計画基礎調査の実施（７月～）
海田町の調査結果を活用した３Ｄ都市モデルの構築（３月）【オープンデータ化を前提とした都市計画基礎調査実施】【３Ｄ都市モデルの構築】• 都市の現況や将来見通しを把握するため，土地利用及び建物利用に係る都市計画基礎調査を一部実施• 建物利用に係る都市計画基礎調査結果等の具体的な活用事
例として，令和３年度は海田町の３Ｄ都市モデルを構築• 調査結果は都市に関する豊富で有益な情報であるため，民間事業者等による利活用促進に向けて，個人情報等の秘匿処理を適切に行った上で，オープンデータ化を実施• ３Ｄ都市モデルと災害ハザード情報等を重ね合わせ，防災分野
での活用などへ展開するとともに，こうした具体的な事例の情報発信により，スマートシティ化を促進

活用イメージ

活用イメージ
土砂災害ハザード

調査結果（建物構造，
建築年等）を活用して地区別の災害危険性を相対的に評価し，災害危険度ランクマップ
を作成し，きめ細かい保険料率の検討などに活用

浸水ハザード

出典：国土交通省[PLATEAU VIEW]

出典：国土交通省

R3年度

R4年度

R5年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・都市計画基礎調査の実施（土地利用：R3～R4，建物：R3～R5，人口：R5）・調査結果データの整備とオープンデータ化

R6年度

災害ハザード情報を重ね合わせることで，より分かりやすく災害リスクを可視化（災害時に建物のどの程度の高さまで浸水する
か，浸水区域内でも垂直避難が可能な建物の確認等）し，平時での住民の防災意識を醸成R7年度

R8年度以降
将来計画

・スマートシティ化の進展に伴い求められる調査項目の追加検討
・調査結果データの更新

16

17

（③-01）個人ごとに異なる災害リスク情報のリアルタイム発信
令和３年度の取組
近年の降雨状況を考慮し基準を全面改訂し，土砂災害リスク情報の精度を向上（６月）「Yahoo!防災速報」に，県が企画段階から協力した「マイ・タイムライン」を作成できる機能を実装開始（９月）
県内全河川の洪水浸水想定区域「洪水リスクマップ」を公表（９月）し，オープンデータを公開（11月）【災害リスク情報に必要な搭載データの整備】【プッシュ型情報提供アプリの開発（民間企業との災害協定に基づく連携）】

マイタイムライン機能の実装に企画段階から協力

Ｙａｈｏｏ！防災アプリ

新たに中小河川の洪水浸水想定区域を公表

土砂災害警戒情報

土砂災害警戒情報を補足する
土砂災害危険度譲情報「Yahoo!防災速報」に搭載する情報

提供元

土砂災害警戒判定メッシュ，洪水危険度 等

気象庁

土砂災害警戒区域，浸水想定区域 等

県

避難情報

市町

災害報道情報テレビ局

ＳＮＳ棟からの災害情報

広島市の発表区域を細分化

R３年度

基準を改定し精度を向上

R４年度 R５年度

国，県，市町，民間企業が連携し情報を一元化

R６年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・各課保有データの一元化，搭載データ
選択・災害リスク情報の表
示方法検討

住民

・プッシュ型情報提供アプリの開発・一元化した災害リスク情報の活用検討（市町，民間企業等との連携）

スマホ活用防災PROJECT（危機管理監）

R8年度以降
将来計画

・避難経路情報との連携検討

・アプリを検証し，機能改善

18

19

（➂-03）洪水予測などの水害リスク情報の高度化
令和３年度の取組
水位観測カメラシステムの構築に向けＡＩ判別による画像解析技術の開発を継続して実施（Ｒ４.３～12）沼田川及び野呂川において，水位予測プログラムを構築（～Ｒ４．３）【水位観測カメラシステム構築に向けた実証実験】【水位予測プログラムの構築】• 実証実験により収集したデータにより教師データの作成を進めるとともに，画像認識の精度向上のためのフィルタリング等を実施• 洪水予測の精度確保を目的とし，開発した簡易型水位計の設置を先行して進める• 沼田川流域を対象として流出モデル・河道モデル・データ同化プ
ログラムで構成される河川水位予測プログラムを作成• 主要洪水を対象にモデルパラメータの同定（調整）を実施中
250m

メッシュごとに雨量の時空間分布を入力

250m
メッシュごとに流出量を計算

カメラの設置状況

カメラ画像はこんな感じ

パラメータ同定後計算結果

流路網を表現
水位観測カメラ実証実験状況

R３年度

水位観測カメラ解析画像

R４年度 R５年度

R６年度

モデル構築イメージ

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・水位観測カメラの実証実験（サンドボックス）
・洪水予測プログラム及び閲覧システ
ムの構築

・モデルの検証及び精度向上
・検討対象河川の拡大

初期計算結果

R8年度以降
将来計画
・浸水深及び浸水範囲の予測に関
する検討

20

21

（④-01）画像情報の充実・強化
令和３年度の取組
災害リスク情報を見える化し，切迫性を伝える河川監視カメラ62台を新たに設置（６月）画像解析を行うための調査用カメラ250台を活用し，道路交通量調査を実施（11月）【道路交通量調査のための調査用カメラの設置】【河川監視カメラの設置拡大】

河川監視カメラ

広島県河川防災情報システム（安川）道路交通量調査完了後は，防災や観光等に資する各種用途に転用
（防災）
（観光）

アンダーパス

ダ ム

海 岸

公 園

道の駅

令和３年８月豪雨の状況（安川）※国土交通省，県内市町，関係団体が公開中のライブカメラ

R３年度

R４年度 R５年度

R６年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・道路，河川，港湾・海岸監視カ
メラの設置，順次拡大

R8年度以降
将来計画

・カメラ情報等を一元的に確認できるアプリの開発
・国等の保有データとの連携

22

23

（⑤-03）AI等を活用した空き家のマッチング促進
令和３年度の取組
・ターゲット層に訴求する多様な空き家活用事例を紹介する記事等を追加掲載（８月～）
・空き家バンクＨＰ「みんと。」によるデジタルマーケティングを活用したユーザー行動履歴等の分析を踏まえたウェブ広告の実施（ＡＩを活用した広告手法を試行実施）（９月，３月）【空き家バンクＨＰ「みんと。」による情報発信】

360度カメラでの物件紹介（三次市）
ＡＩによる最適な広告の自動表示（例）

ターゲット層に訴求する
多様な空き家活用事例の掲載

物件詳細ページのユーザビリティの向上等
地図表示の連携，写真枚数の増設，補助金情報ページの追加，360度カメラを活用した市町空き家
バンクとの物件データの連携等

前年同期比(R3.4～R4.1末時点）でユニークユーザー数が約18％増(110,270 UU)，県外ユニークユーザー数が約12％増(74,558 UU）で推移

R３年度

R４年度 R５年度

R６年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・空き家バンクHP「みんと。」による空き家情報の集約・発信（デジタルマーケティングを活用したユーザー行動履歴等の分析とターゲットを絞ったWeb広告，リモートワークなどの多様な空き家活用事例を紹介するコンテンツの発信等）
・官民データを用いた面的データ等の活用検討（R2～）

R７年度

R8年度以降将来計画

・R3取組結果を踏まえ，AI等のデジタル技術の活用などによる空き家等の有効活用やマッチングに向けた取組を推進

24

25

（⑥-01）主要構造物のCIMの完全実施
令和３年度の取組
ＣＩＭを推進するため，制度・基準類を改訂するとともに，県内12箇所で実施（参考：令和２年度までに10件実施）【ＣＩＭ業務試行要領の改定】
年 月【活用事例】
改定内容等

Ｈ３１.１

広島県ＣＩＭ導入ガイドラインの策定※円滑に導入できるよう作業手順等を記載したもの

CIM推進モデル業務試行要領の策定

Ｒ２．６※ＣＩＭ推進にあたっての必要な事項を定めたもの

Ｒ３．６

広島県ＣＩＭ導入ガイドラインの改定
項目毎のワークフロー・活用事例の追加 など

Ｒ３．６

CIM推進モデル業務試行要領の改定
受注者希望型を導入による試行範囲の拡大 など（ＣＩＭの活用イメージ）福山沼隈線 住民説明会（福山市）で統合モデルを活用（Ｒ２年度実施）

統合モデル※参考：国土交通省ＢＩＭ/ＣＩＭ活用ガイドライン

＝

干渉確認

視距確認

R３年度

土量算出

出来形管理

R４年度 R５年度

構造物モデル（3次元モデル）

地形モデル

地質・土質モデル＋ 土工形状モデル
線形モデル＋※参考：国土交通省ＢＩＭ/ＣＩＭ活用ガイドライン

R６年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間

R8年度以降
将来計画

主要な土木構造物におけるCIM業務の活用割合が全体の
10％

具
体
な
取
組

20％

30％

60％

・CIM活用業務の発注方式に受注者希望型を追加
・CIM推進モデル業務試行要領を随時改訂
・CIMに関する研修など人材育成の取組を実施
・設計，施工，維持管理など各段階におけるCIM活用の試行実施

・CIM業務の適用範囲の拡大検討
・設計，施工，維持管理など各段階におけるCIMの活用

26

27

（⑥-02）土工工事におけるICT活用工事の完全実施
令和３年度の取組
ＩＣＴ活用工事（土工，舗装工）を推進するため，制度・基準類を改訂するとともに，県内21箇所で実施（参考：令和２年度までに10件実施）【土工工事におけるＩＣＴ活用工事】
土工において，①３次元起工測量，②３次元設計データ作成，③ＩＣＴ建機による施工，④３次元出来形管理，⑤３次元データの納品※を行い，※①～④で使用した３次元データを納品する
生産性向上を図る。

《①３次元起工測量》《 ②３次元設計データ作成》《 ③ＩＣＴ建機による施工》《④３次元出来形管理》

ＵＡＶ等による３次元起工測量

土工部分の３次元設計データ

ＭＣ又はＭＧ機能を搭載したＩＣＴ
建機による施工

ＵＡＶ等による面的な出来形管理

ＵＡＶ（ドローン）による
写真測量の場合

運転席のモニターで設計ラインを表示

既存の線形データや横断図等から掘削面や盛土面の３次元設計データを作成

写真データから３次元地形データを作成

R３年度

R４年度

R５年度

R６年度

３次元設計データを建機に取組むことにより設計面での自動制御（コントロール）や案内（ガイダンス）の機能を活用

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
【発注方式の拡大】

具
体
な
取
組

①予定価格１億円程度②河道浚渫工事③砂防堰堤工事①予定価格５千万円程度②河道浚渫工事③砂防堰堤工事【ＩＣＴ活用工事の発注が全体の20％】【ＩＣＴ活用工事の発注が全体の30％】３次元設計データと３次元出来形測量の結果を重ね面的な管理を行う

R8年度以降
将来計画

土工量500ｍ3のうち①予定価格５千万円程度②道路改良工事③河川改良④河道浚渫工事⑤砂防堰堤工事【ＩＣＴ活用工事の発注が全体の50％】①予定価格３千万円程度②道路改良工事③河川改良④河道浚渫工事⑤砂防堰堤工事【ＩＣＴ活用工事の発注が全体の70％】28

29

（⑥-03）受注者間の協議・臨場等の高度化・効率化
令和３年度の取組
全ての工事及び業務を対象とした遠隔臨場の運用を開始し，３工事で実施【遠隔臨場の試行内容】【遠隔臨場イメージ】○ 土木建築局発注の全ての工事及び業務を対象とし，受注者が希望する場合に実施する。
特に大規模な工事については，積極的に活用を検討する。
○ ウェアラブルカメラ，スマートフォン，タブレット等のモバ
イル端末等により撮影した映像と音声の双方通信を使用して確認や立会等を行う。
【期待する効果】

受注者 ： 手待ち時間の削減など
発注者 ： 現場までの移動時間の削減など（国土交通省_遠隔臨場試行要領から引用）

生産性向上
R３年度

R４年度 R５年度

R６年度 R７年度

将来計画

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・Web会議システムを活用した検査，打合わせの実施（R2～）
・遠隔臨場の試行実施

・遠隔臨場の試行継続
・BIM/CIM活用工事において３次元モデルを活用した確認・検査の試行検討

R８年度以降・BIM/CIM活用工事での確認・検査の試行

・他業務での活用30

31

（⑥-04）公共事業の調達事務の電子化
令和３年度の取組
入札手続きがオンラインで完結する電子入札システムの改修を開始（９月）【電子入札システムの構築開始】
市町との共同利用により県下全域の業務を効率化
参加団体（２２市町）（新機能）・従来のヘルプデスクのサポートに加え，チャットボッド機能によりサポート体制を充実
・技術資料の多い落札方式に対応するため，添付ファイル容量を拡大（３ＭＢ→１０ＭＢ）

R３年度

R４年度 R５年度

R６年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・電子入札システ
ムの改修着手・電子契約システ
ムの検討

・電子契約システムの導入に向けた調整

・電子契約システ
ムの開発開始

呉市

安芸高田市

竹原市

江田島市

三原市

府中町

尾道市

海田町

福山市

熊野町

府中市

坂町

三次市

安芸太田町

庄原市

北広島町

大竹市

大崎上島町

東広島市

世羅町

廿日市市

神石高原町

R8年度以降
将来計画

・電子契約システ
ムの運用開始・システムの検証・改修

32

33

（⑦-01）ドローン等を活用した施設点検の高度化・効率化
令和３年度の取組
ドローン等を活用した港湾・漁港施設の点検・巡視の実証実験を開始（12月～）【ドローン等を活用した施設点検（港湾・海岸施設）】
港湾・海岸施設のうち，不可視部分であるため施設点検に時間と費用を要する離岸堤等において，空中・水中ドローン及びマルチナロービームを使用した点検を行うことで施設点検の効率化を図る。

【実証実験】【空中ドローン】

離岸堤【空中ドローン及び水中ドローン】【マルチナロービーム】【撮影写真からの３次元化（イメージ）】【水中ドローン】【マルチナロービーム】

R３年度

R４年度

R５年度

R６年度 R７年度

将来計画

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・ドローン等を活用した点検の試行
・目視点検結果との比較検証

・ドローン等による点検データの自動登録システムの検討・センサーによるモニタリング箇所の抽出/センサーの設置

R8年度以降・モニタリングデータの蓄積・分析システムの検討

・施設点検の新システムの構築（ドローン等の点検やセンサーデータ
によるモニタリング結果を反映）

34

35

（⑦-02）法面の崩落予測技術の構築
令和３年度の取組「法面画像データからＡＩ解析により崩落の前兆を把握する技術」，「３Ｄ道路法面台帳を活用し，崩落の前兆を把握する技術」の２技術を実験中（Ｒ３.２～Ｒ４．２）【法面画像データからＡＩ解析により崩落の前兆を把握する技術】
・路線バス等に搭載した小型カメラで撮影した法面映像をＡＩ分析
して法面のクラック及び小規模崩落などの前兆を検出【３Ｄ法面台帳を活用し崩落の前兆を把握する技術】
・法面点群データから３Ｄ法面台帳を作成し，ＡＩ解析による法面の経年変化により法面崩落の前兆を把握
・ＡＩ解析により崩落危険度を評価
全周囲カメラMMSユニット

車載レーザ（MMS)を使用して点群データを取得

R３年度

R４年度

R５年度 R６年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間

具
体
な
取
組

・課題を解決する効果が高いと判断された技
術について，実証実験を継続
・実証規模を拡大し，データ蓄積，崩落予測技術を構築【実用化に向けたシステム改修等】
・実証結果を踏まえ，本格運用する技
術を決定
・本格運用に向けたシステム改修等

・３Ｄ道路法面台帳を作成
・法面崩落の前兆の検出
・崩落危険度を評価

R８年度以降
将来計画【本格運用の開始】
・法面崩落予測システムを本格運用

36

37

（⑦-03）除雪作業における支援技術の構築
令和３年度の取組「道路の３Ｄ図面を用いた除雪作業中の道路上障害物への接近を警告」の１技術の実験を開始（Ｒ３．６～Ｒ４．３）【測位システムの構築・検証】【除雪ガイダンスシステムの構築・検証】
MMS計測車複数のＧＮＳＳ受信機による実証実験を行い，山間部においても自己位置を高精度に測位可能な技術を構築・検証

MMS計測車により取得した３次元データをベースに除雪ガイダンス用地図を作成し，測位システムと連携することにより，道路上の障害物の接近をオペレーターに伝達する技術を構築・検証

受信機Ａ

受信機Ｂ

ベース地図
（縁石・白線・
道路障害物）

実
証
実
験

受信機Ｃ

地図管理・
配信サーバ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

除雪ガイダンス
用地図【イメージ図】

R3年度

R4年度

R5年度

R6年度

【イメージ図】

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・R2実証実験での課題を解決する効果が高いと判断された技術について，実証実験を継続
・実証規模を拡大し，データ取得技
術・支援技術を構築【実用化に向けたシステム改修等】
・実証実験の結果を踏まえ，本格運用する技術を決定・本格運用に向けたシステム改修等（システム改修，除雪業者への説明，除雪
機械への取付方法等）

R８年度以降
将来計画【本格運用の開始】
・除雪機械に本格導入し，除雪作業の支援システムを本格運用

38

39

（⑦-04）路面管理の効率化と路面陥没等を予測する技術の構築
令和３年度の取組「ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ画像等をＡＩ解析することによる路面性状の把握，路面陥没の予測を行う技術」の２技術等を実験中（Ｒ３.２～Ｒ４．２）【ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ画像等をAI解析することによる路面性状把握，
路面陥没の予測を行う技術】
・車両に搭載したドライブレコーダー等の画像により取得した映像やスマートフォンの振動データ等をＡＩにより解析を行うことで効率的か
つ低廉に路面性状を把握し，経年変化を把握することにより路面陥没の発生を予測【AI技術を活用した区画線診断システムの導入】
・区画線診断システムよる点検を実施し，取得した点検データを活用することにより，効率的に区画線を更新【レーダー探査による路面下の空洞状況の調査】
・専用車両によるレーダー探査により路面下の空洞の有無を非破壊にて調査することにより，路面の陥没による突発的な事故や被害を未然に防止

R３年度

R４年度

R６年度

R５年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・車載カメラによるAI画像解析による路面性状把
握および路面陥没（穴ぼこ）の予測技術の実証
実験の規模を拡大し継続
・AI技術を活用した区画線診断システムの導入
・レーダー探査による路面下の空洞状況の調査を実施

・実験結果を踏まえ，本格運用する技術を決定・本格運用に向けたシステム改修等を実施

R８年度以降
将来計画
・路面性状把握システムの本格運用を開始
・ＡＩによる画像解析で路面性状を把握し，路面陥
没等を予測

40

41

（⑦-05）道路附属物へのセンサー設置等による変状把握
令和３年度の取組「道路附属物にセンサーを設置し異常を検知する技術」の１技術の実験を継続（３月～）【道路照明に設置したセンサーのデータをＡＩ解析することにより道路照明の異常を検知する技術】【車載カメラの画像をＡＩ診断することにより道路照明の異常を検知する技術】

・道路照明の自動点滅器に搭載したセンサーから傾斜などのデー
タを，受信端末を搭載した道路巡視車で受信し，ＡＩ解析を行い道
路照明の異常を検知

・車載カメラにより撮影した画像をＡＩ解析し道路照明の異常を検知
・異常検知した道路照明を振動センサーによりＡＩ診断

R3年度

R4年度

R5年度

R6年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・道路照明へのセンサー設置などによる自己点検技術の構築・道路照明での実証実
験

・課題を解決する効果が高いと判断された技術について実証実験を継続
・道路照明以外の道路附
属物への実証規模拡大【実用化に向けたシステム改修等】
・実証結果を踏まえ，本格運用する
技術を決定
・本格運用に向けたシステム改修等

R８年度以降
将来計画【本格運用の開始】
・既設附属物へセンサーなどを設置
・自己点検システムを本格運用

42

43

（⑦-06）河川巡視・点検における変状箇所把握の効率化
令和３年度の取組
ドローン等を活用した河川施設の点検・巡視の実証実験を開始。現場実態に合ったデジタル化の展開の検討・継続性を重視した実現性のある計画の策定に着手（12月～）
実証実験による効果等の検証• 沼田川をフィールドとしてUAV自動飛行による現地試行を実施• 実現性や導入効果の検証，実装に向けバフた課題等を整理ッィ
クード

デジタル技術の適用性検討

河川管理の現状・課題の抽出• 学識経験者へのヒアリング等による最新技術動向の把握• デジタル技術で省力化できる管理項目
バフの整理・適用性の検討
ッィ
クー
ド
衛星

プロジェクトチーム会議（事務所職員，
巡視業者等により構成）により現状，効率化したい作業，高度化で解決できる課題等について把握

空撮

デジタル技術の実装計画の策定• 河川特性に応じた観測手法・頻度等の設定• デジタル技術の進展に応じ，段階的に展開していくためのロードマップ

R３年度

R４年度 R５年度

R６年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・モデル河川で，UAVの自動飛行を実施し，レーザ測量及びカメラ撮影による必要なデータ取得を現地試行
・UAV等による取得データと河川点検結果の検証
・RiMaDIS等とのデータ連携を検討

・変状箇所の自動抽出機能のシス
テム開発・構築
・蓄積データのAI学習
・飛行ルートの設定

R8年度以降
将来計画
・変状箇所の自動抽出機能の試行運用
・他の公共土木施設への応用を検討

44

45

（⑦-07）排水機場の排水ポンプの劣化予測システムの構築
令和３年度の取組
手城川排水機場をモデルとし，データ収集のための業務を発注（３月）【データ収集３月開始予定（イメージ）】

R３年度

R４年度 R５年度

R６年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間

具
体
な
取
組

・モデル排水機場の選定，状態を監視す
る機器の設置，データ収集・蓄積
・モデル排水機場における定期点検等の結果と機器による監視結果の整合性を検証・対象排水機場の拡大
・データと部品交換等の時期の相関性を整理・劣化度などを検出するためのアルゴリズムの構築※

R8年度以降
将来計画
・更なるデータ蓄積による劣化度アルゴリ
ズムの検証
・劣化予測システム構築・運用改善

46※振動や温度変化などの蓄積したデータと，グリスやオイル，部品の交換時期の相関性を整理し，劣化を予測するためのアルゴリズムを構築する。

47

（⑦-08）IoTやドローン等を活用した獣害防止対策の構築
令和３年度の取組
びんご運動公園において，昨年度実証実験を行った２技術のうち，獣害被害軽減効果の高い１技術を採用（６月）
昨年度の実証結果を踏まえ，検証エリアを拡大し，実証内容の更なる改善の実験を開始（７月～）【令和３年度の取組】【令和２年度までの取組】
多目的広場

状
況
把
握

分
析
検
討

検証エリアを拡大し，実証内容の更なる改善を進める

多目的広場

対
策
実
施

R3実施箇所

冒険の森

被害軽減！
対策後

対策前

対策実施

状況把握

除草剤散布による環境改善
忌避剤や電気柵等で侵入防止赤）ドローン撮影黄）カメラ撮影青）フィールド調査

ドローンや赤外線カメラで植生や生息状況を把握

R2実施箇所

市や地元と連携し，捕獲の協力体制を構築
県・事業者
市・地元

状況把
握

連携

捕獲
対策実
施

イノシシ生息状況結果

R３年度

R４年度 R５年度

R６年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・Ｒ２年度の実証結果を踏まえ，検証エリアを拡大し，実証内容の更なる改善を進める

・本格的に運用開始

R8年度以降
将来計画
・県が管理する残り２公園についても技術を展開していく

48

分析
検討

49

（⑦-09）ドローン等を活用した県営住宅の安全安心の確保
令和３年度の取組
広島県外壁補修工事業協同組合及び一般社団法人日本赤外線劣化診断技術普及協会の協力のもと，ドローンに搭載した高精度カメラによるオルソ画像の撮影と赤外線調査，固定式赤外線サーモグラフィによる赤外線調査を実施（７月・11月）【赤外線装置等を搭載したドローンよる外壁調査】

高所作業車による打診調査

オルソ画像
ドローン調査の様子

画像を拡大し，タイルや吹付下地のひび割れや屋上防水等の劣化状況を確認
目視による調査と比べて一定程度の有効性確認

赤外線調査

同住宅で従来の手法（打音法）による調査を行い，ドローンによる調査の精度比較を実施（協力・写真提供：広島県外壁補修工事業協同組合・一般社団法人日本赤外線劣化診断技術普及協会）

R３年度

R４年度 R５年度

R６年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間

具
体
な
取
組

・テスト調査（ドローンを活用した外壁劣化調査）に係るフィールド提供
・テスト調査効果検証・課
題抽出・点検仕様の改訂（ドローン等調査追加）

R8年度以降
将来計画

・外壁劣化調査（ドローン等を活用）によるデータ蓄
積，優先順位判定時活用・点検仕様の改訂に向けたモデル住棟でのドローン等を活用した実証実験/成果の検証

50

51

（⑧-01）建設分野におけるデジタルリテラシー向上に係る研修の実施
令和３年度の取組
職員向けデジタル技術等に関する各種研修を開催（６月～）
建設事業者等にデジタルリテラシー向上に係る研修を拡大（12月～）【職員，事業者に対し，デジタルリテラシー向上に係る研修を実施】
月/日

研修名

対象者

6/18

初級講座

職員

10/22

ＩＣＴ施工現場見学会

職員

11/9~

ドローン講座（計８回）

職員

11/10

点群データ活用勉強会

職員

12/23~

事務所研修（計３回）

職員

2/15

デジフラ講座職員

12/23

建設コン技術講習会

事業者

1/27

若手技術者研修事業者

2/19

技術士建設部会講演会

事業者

9月~

みんなのＤＸ研修

事業者外

R３年度

■職員への研修■事業者等への研修

みんなのＤＸ研修
民間受講者476人のうち建設業
82人と業種別で最多（2/1時点）

R４年度 R５年度

R６年度

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

・建設事業者等にデジタルリテラシー向上に係る研修を拡大
・研修アンケート等を踏まえ，階層に応じた研修内容を検討
・デジタルリテラシー向上に係る研修内容や研修
対象者，研修の運営手法の検討
・職員向けデジタル技術等に関する研修の開始

ＩＣＴ施工現場研修

ドローン講座（操作研修）

勉強会（静岡県等とのWEB会議）

事務所研修（ｳｴｱﾌﾞﾙｶﾒﾗ体験）

R8年度以降
将来計画

・建設分野における新たな取組や国等の動向を踏まえて新たな研修を検討・開催※）デジタルリテラシー
デジタル技術等についての知識や利用する能力

52

53

（⑧-02）建設分野におけるＤＸ推進のための官民共同体制の構築
令和３年度の取組
産学官連携に向け業界団体と意見交換を開始（４月～），県・市町連携調整会議のデータ連携幹事会を設置（５月）・開催（８月，11月，１月）【市・町連携調整会議の市町データ連携幹事会の開催】【業界団体との意見交換等】

調整会議

オープンデータ利活用セミナー（Ｒ３．９）

議長

県総括官（建設企画）委員

市町建設部局部長等
中国地整企画部事業調整官(一)土木協会技術部長

ｵﾌﾟｻﾞｰﾊﾞｰ
幹事会

データ連携に向けた取組方針を説明

連携・共同体制

月/日

データ連携
幹事長

県建設ＤＸ担当課長

幹 事

市町建設部局課長等(一)土木協会技術部長

R３年度

市町担当者との意見交換

R４年度 R５年度

R６年度

会議名

・県内市町や業界団体などを対象に意見交換
・体制構築に向けた準備組織の検討・協働体制や取組等
の検討

参加団体

4/22

建設行政セミナー

業界団体

9/6

オープンデータ利活用セミナー

国，県・市町，企業

11/29

地理空間情報産学官連携協議会

国，県，産業界，学界

2/8

建設現場の生産性向上研究会

国，県，学界

R７年度

広島デジフラ構想 取組期間
具
体
な
取
組

セミナーで意見交換（YouTubeで公開）【主な会議】

老朽化対策等

ｵﾌﾟｻﾞｰﾊﾞｰ

産学官連携の必要性を説明

R8年度以降
将来計画

・協働体制を通じた情報
共有や意識醸成
・具体な取組等の推進54

広島デジフラ構想（令和４年度からの新たな取組）
分類
①

②

取組名

④

国・県・市町における業務・工事成果等の共有化

地盤情報のオープンデータ化

地下埋設物情報の共有化

県土全体の３次元デジタル化

法規制関係情報の一元表示

都市計画基礎調査結果のオープンデータ化

AIによる積算チェック機能及び工事発注までの作業効率化⑥

ＡＩなどを活用した地形改変箇所等の抽出

個人ごとに異なる避難ルート設定

３次元設計（BIM）の試行実施拡大

洪水予測などの水害リスク情報の高度化

公共事業の進捗状況の見える化

土砂災害警戒区域等の３Ｄマップ化

用地関連業務における支援データベースの構築

ＡＲを活用した水害・土砂災害記録の伝承と災害リスクの可視化

ドローン等を活用した施設点検の高度化・効率化

画像情報等の充実・強化

除雪作業における支援技術の構築

災害発生直後の調査・設計の迅速化

路面管理の効率化と路面陥没等を予測する技術の構築

ダム放流操作の精度向上を支援するシステムの構築

道路附属物へのセンサー設置等による変状把握

デジタル技術を活用した港湾物流の高度化・効率化⑥

監督業務などのサポート機能の構築

個人ごとに異なる災害リスク情報のリアルタイム発信

法面の崩落予測技術の構築

ビッグデータを活用した主要渋滞箇所における交通円滑化対策の実施⑤

取組名

インフラマネジメント基盤（DoboX）の構築・運用拡大

民間企業等のニーズを踏まえたデータ整備

③

分類

⑦

河川巡視・点検における変状箇所把握の効率化
排水機場の排水ポンプの劣化予測システムの構築

AI等を活用した空き家のマッチング促進

IoTやドローン等を活用した獣害防止対策の構築

人流データを活用した利便性の高い空港アクセスネットワークの確立

ドローン等を活用した県営住宅の安全安心の確保

クルーズ客等港湾利用者の行動分析データの活用

道路台帳付図閲覧の利便性向上

デジタル技術を活用した瀬戸内海航路網の最適化

港湾・漁港台帳閲覧の利便性向上

主要構造物におけるCIMの完全実施

デジタル技術を活用した港湾保安対策の高度化・効率化

土工工事におけるＩＣＴ活用工事の完全実施

建設分野におけるデジタルリテラシー向上に係る研修の実施

受発注者間の協議・臨場等の高度化・効率化
公共事業の調達事務の電子化⑧

建設分野におけるＤＸ推進のための官民協働体制の構築
建設現場の魅力発信（i-Constructionの推進）

55

56

57

58

59

60

61

62

ご清聴ありがとうございました

63