益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し平成30年6月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年6月末現在） （1/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年6月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

道路復旧事業
（町道）

道
路

イ
ン
フ
ラ
復
旧

道路復旧事業（町有道路、里道、
水路）

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係

復旧事業課
宅地復旧係

町内の道路197箇所について、順
契約済み：145箇所
次、復旧を行っていきます。

町内の約500箇所について、順次、復旧を行っていきます。

・ほぼ全ての工事について、平成30年度の早い時期には発注完了、同年度中には工事完了の予定です。
・工事を進めるにあたっては、下水道や水道等の地下埋設物の本復旧を行ったうえで、道路の復旧を行います。
・全ての路線を同時に工事することは難しいので、順番を調整をしながら進めていくことになります。
・道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧事業を実施
せずに、直接、道路拡幅等の事業を実施する可能性もありま
す。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成29年度から、順

平成30年度中に、※一部、繰越の次発注、工事を実施

工事完了（予定）

可能性あり

対象箇所調査が完了していま・約500箇所の対象箇所について、その殆どが住宅地周辺に集す。
中していますので、優先順位をつけながら、順次、工事を進めて水路102ヶ所、里道126ヶ所、いきます。（平成31年度には全ての工事を完了する予定で
町有道路12ヵ所、計240ヶ所す。）の工事が完了しています。

4Q

平成32年度以降

備考

優先順位をつけながら工事実施
平成31年度に工事完了（予定）以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・平成30年度も申請受付を継続します。また、申請に関する相・一般交通の用に供されている談の受付も行っておりますのでご相談ください。
・公道に接する
役場仮設庁舎の南館で受付を・幅員が概ね1.8ｍ以上行っています。
※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の・所有者の異なる住宅が連担して2動向に合わせて対応していく予定です。
戸以上建ち並んでいる・集落等で維持管理している交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応※県の復興基金事業を活用。

橋梁

橋梁復旧事業河川

河川復旧事業
（町事業）

復旧事業課
工務係

町内の橋梁20箇所について、順次、復旧を行っていきます。

契約済み：7箇所（内2橋工事完了）

・20箇所全てについて、平成31年度中には発注完了、平成32年度には工事完了の予定です。（13箇所の工事を県に委託し、7箇所の工事を町で実施します。）
・基本的には、従来どおりの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する町道の整備事業と連携しながら、橋梁の幅員や架橋場所を変更していく予定です。

復旧事業課
工務係

町内の河川27箇所について、河川
契約済み：27箇所
施設の復旧を行っていきます。

・契約については全件完了しました。平成30年度中には工事完了の予定です。

平成29年度から

平成31年度中に、順次発注、着工

発注完了（予定）

平成29年度中に、

平成30年度中に、工事26件発注済み

完了（予定）【被災橋梁内訳】
・秋津川 6橋
・木山川 7橋（内1橋工事完
平成32年度中に、 了、2橋契約済）
工事完了（予定） ・その他 7橋（内１橋工事完了、３橋契約済）益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年6月末現在） （2/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年6月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度1Q

河
川

河川復旧事業（県事業）

県央広域本部
土木部

公河川や砂防の役割を果たす河川について、河川及び堤防の復旧
契約済み：33箇所※町側は復旧事 を行っていきます。
業課工務係が担 （秋津川、木山川、迫川、鉄砂川、妙見川の35箇所）
当・秋津川復旧については、「堤防道路の嵩上げ」を基本として、工事を実施しています。なお、平成31年3月に工事完了の予定です。（橋梁災復旧工事の周辺の堤防を除く）
・上記工事に伴い秋津川堤防道路が全面通行止めになりますのでご注意ください。
・木山川の復旧については、平成30年12月に工事完了の予定です。（橋梁災復旧工事の周辺の堤防を除く）

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降【秋津川復旧工事】
平成31年3月完了（予定）【木山川復旧工事】
平成30年12月完了（予定）【迫川復旧工事】
平成30年12月完了（予定）・迫川の復旧については、平成30年12月に工事完了の予定です。
【妙見川、鉄砂川復旧工事】
・妙見川、鉄砂川の復旧については、平成30年度中に工事完了の予定です。

イ
ン
フ
ラ
復
旧

都
市
公
園

都市公園復旧事業

下
水道

下水道復旧事業

水道

水道復旧事業

復旧事業課
工務係
都市建設課
都市計画係

町内の都市公園17か所について、・契約のできていない補助対象外3か所（惣領竹之下公園、被災箇所17公園のうち、災害復旧を行っていきます。
潮井自然公園、安永火迫公園）については平成30年度に契復旧事業の補助対象6か所、災害復旧事業の補助対象となる約を行う予定です。
対象外8か所について契約済公園が6か所、対象外が11か所と・工事中の案件を含めて、全ての復旧工事を平成30年度中にみです。
なっています。
完成する予定です。

下水道課
工務係

被災した下水道施設・管渠の復旧 被災管渠延長22,389mのう・平成30年度中に発注完了、同年度中には工事完了の予定を行っていきます。
ち、19,143mについて契約済です。
(被災管渠延長 22,389m)
みです。

水道課
工務係

被災した水道施設・管渠の復旧を 被災管渠延長11,856mのう ・平成30年度中には工事完了予定です。
行っていきます。
ち、11,646mについて発注済 ・ただし、一箇所（210m）は橋梁の復旧後に工事を実施す(被災管渠延長 11,856m)
みです。
る必要があるため、橋梁復旧後に着工する予定です。

平成30年度中完了（予定）

平成29年度中に9か所工事完了

平成30年度中に全ての復旧工事の契約及び工事を完了（予定）

平成30年度中に、発注及び工事完了（予定）

平成30年度中に工事完了

橋梁復旧後に着工予定（橋梁部を除く）

宅
地
・
住
宅
復
旧

宅
地

被災宅地復旧支援事
復旧事業課
業
宅地復旧係
※復興基金事業

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工事、地盤復・平成30年度も引き続き、申請を受け付けていきます。
旧工事、住宅基礎のジャッキアップ 役場仮設庁舎の南館で受付を ※なお、平成31年度以降の申請の可否等については、復興基工事、旧擁壁の撤去工事など） 行っています。
金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
※県の復興基金事業を活用。

交付申請受付※H31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年6月末現在） （3/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年6月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

宅地耐震化推進事業

宅地①大規模盛土造成地
滑動崩落防止事業
復旧事業課
宅地復旧係
②小規模盛土造成地
滑動崩落防止事業（制度拡充）

地域防災がけ崩れ対
策事業

宅
地
・
住
宅
復
旧

復旧事業課
宅地復旧係

がけ地近接等危険住
復旧事業課
宅移転事業
建築係

住
宅

土砂災害特別警戒区
域内住宅再建支援事
復旧事業課
業
建築係
※復興基金事業

戸建て木造住宅耐震
改修等事業
復旧事業課
建築係
※復興基金事業①3,000㎡以上、10戸以上又は ①対象地区の調査・測量及び盛土5m以上、5戸以上の宅地で 設計を行っています。設計が完 ①対象箇所は全39か所です。対象箇所の調査・測量及び設
避難路への影響のある擁壁を復旧 了した1か所について契約を行 計を行い、順次着工していきます。平成32年度までの工事完
します。
いました。
了を目指します。

2Q

平成30年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

①対象地区の試①対象地区の詳細な地質調査及び設計

験的な地質調査

平成30年上半期から一部着工

4Q

平成32年度以降①復旧工事（平成32年度までの予②擁壁の高さ2m以上かつ2戸以 ②対象地区の測量及び詳細
上が連なる宅地で避難路に影響の 設計を実施しました。5箇所にある擁壁を復旧します。
ついて契約を行っています。

②平成30年度中の工事完了を目指します。（21箇所を予定
しています。）

通常の事業要件は人家2戸連
対象地区の測量及び詳細設
担、5ｍ以上の自然斜面、特例措計の実施、復旧工事を発注し置により人家に被害があり、更に周ています。対象全21箇所の内 ・平成30年度中に全ての箇所の工事を完了させる予定です。
辺住民に二次的被害の恐れがある
19箇所の契約が完了しており3ｍ以上の（要インフラ）擁壁等ます。
を復旧します。

①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災
害特別警戒区域
平成29年9月1日から申請を①②③のいずれかの区域に存する受け付けています。
既存不適格住宅の移転に要する
現在は役場仮設庁舎の南館費用を補助します。
で受付を行っています。
（既存住宅除去費等の補助及び住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）
土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内の自己用住宅に区域
指定前から居住し、熊本地震により半壊以上の被害を受け、再建（移転、建替え）が必要となった方の移転に要する費用を補助します。
※県の復興基金事業を活用します。

平成29年9月1日から申請を受け付けています。
現在は役場仮設庁舎の南館で受付を行っています。

戸建て木造住宅の耐震改修設
計、耐震改修工事、建替え工事、及び耐震シェルター工事等を行う
平成30年度の申請受付の準場合に、その費用の一部を補助し備を行っています。
ます。
※県の復興基金事業を活用します。

定）②詳細設計の②復旧工事実施（平成30年度までの予定）

地質調査・詳細
設計の実施

復旧工事（平成30年度までの予定）

・引き続き、申請を受け付けていきます。
※事業の詳細については、復旧事業課 建築係 にご確認ください。

交付申請受付（継続）・平成30年度も引き続き、申請を受け付けていきます。
※なお、平成31年度以降の申請の可否等については、復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。

交付申請受付※H31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

・平成30年度も継続して申請受付を行います。申請の時期などについては改めてお知らせします。
交付申請受付※なお、平成31年度以降の申請の可否等については、復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。

※H31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年6月末現在） （4/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年6月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

宅
地
・
住
宅
復
旧

住
宅

公営住宅災害復旧事 復旧事業課
業
建築係

惣領団地については現在復旧
町営住宅の復旧工事を実施しま 工事を行っています。
す。（辻団地、市ノ後団地、惣領 他3団地については契約が完
団地、広崎団地）了し、着工の準備を行っています。

・惣領団地については、引き続き工事を行っていきます。平成30年12月末までの工期を予定しています。
※団地基礎のジャッキアップを行います。（転居の必要はありません）
・広崎、市の後、辻団地の復旧工事についても、平成30年12月末までのの工事完了を目指します。

2Q

平成30年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

惣領団地
平成30年12月末までに、工事完了（予定）他3団地
平成30年12月末までに、工事完了（予定）

農
地

施
設
復
旧

農
地
等

公
共
施
設

農地等復旧事業

復旧事業課※一部復興基金事業 農林整備係

役場庁舎
復旧事業

【災害復旧工事】
被災した農地等の復旧工事を行い災害復旧事業として査定を受ます。
けた農地69ヶ所、農業用施設
・災害復旧工事については、順次工事を発注し、平成30年度
162ヶ所について順次工事を【農地自力復旧事業】
中の完了を目指していきます。
農家自ら行う小規模な農地等の 行っています。現在199ヶ所が復旧工事に要する費用を補助しま 契約済みです。(県への工事委 ・農地自力復旧事業については、平成30年度も引き続き、申託分27ヶ所を含む。）
す。
請を受け付けていきます。
（※なお、平成31年度以降の実施については、県の復興基金【小規模農業用水路・農道の早期 農地自力復旧事業補助金に 事業の動向に合わせて対応していく予定です。）
ついては、役場仮設庁舎の南復旧支援事業】
関係者自ら行う小規模な農業用 館で受付を行っています。
・小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、
水路・農道の復旧工事に要する費
平成30年度も引き続き申請を受け付けていきます。
小規模農業用水路・農道の早用を補助します。
（※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事
期復旧支援事業については、※農地自力復旧事業及び小規模 役場仮設庁舎の南館での受 業の動向に合わせて対応していく予定です。）
農業用水路・農道の早期復旧支 付を行っています。
援事業については、県の復興基金事業を活用します。

平成29年度中に策定した新庁舎建設基本構想・基本計
・左記の検討結果を踏まえて設計を行う予定です。11月から設画に基づき、どのような役場庁
総務課
計業者からの提案方式による設計を行うこととしています。
被災して使用できなくなった役場庁 舎を建設するのかについて検討
新庁舎等建設推
舎の解体及び新築を行います。
しています。
進室
・平成30年1月末から解体工事を開始、平成32年度から平成33年度にかけて新築工事を予定しています。
被災した役場庁舎の解体を進めています。

【災害復旧工事】
平成30年度に工事完了（予定）【農地自力復旧事業】

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】

平成30年1月15日から交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

基本構想・基本計画

平成30年度～平成31年度にかけて基平成32年度～の策定

本・実施設計（予定）

平成33年度に新築工事実施（予定）解体工事を実施（平成30年1月末～平成30年7月末予定）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年6月末現在） （5/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年6月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q【複合施設】
・複合施設建設検討委員会を設置し、場所・規模・機能等の検討を行い基本計画を策定する。
・基本計画策定後、基本・実施設計を行う予定です。

複合施設（中央公民
総務課
中央公民館、男女共同参画セン館、男女共同参画セ
新庁舎等建設推 ター、地域ふれあい交流館を複合
ンター、地域ふれあい進室
化し、新築整備を行います。
交流館）整備事業

H30.3月に公の施設のあり方検討委員会より、中央公民
館、男女共同参画センター、地域交流センターとの3施設を複 【中央公民館】
合化して再建するよう答申を受 ・現在の中央公民館は平成30年度中に解体予定です。
けました。
【男女共同参画センター】
答申結果を踏まえて建設地の ・現在の男女共同参画センターは平成30年度中に解体の予検討を行っています。
定です。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考【複合施設】

公施設のあり方検複合施設建設検討委

討委員会開催員会（予定）

基本・実施設計（予定）及び3施設のあり方
答申【中央公民館】

解体工事（平成30年度完了予定）【男女共同参画センター】【地域ふれあい交流館】
・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケ
ジュールが分かり次第お知らせします。

総合体育館
復旧事業
施
設
復
旧

公
共
施
設
陸上競技場・テニス
コート
復旧事業

生涯学習課
スポーツ振興係
復旧事業課
建築係

生涯学習課
スポーツ振興係
復旧事業課
工務係

被災して使用できなくなった総合体 解体工事が完了しました。現育館の復旧を行います。
在、新築工事発注中です。

・国土交通省との協議の結果を踏まえて、平成30年度第2四半期から新築工事に着手していきます。

解体設計 解体工事（平成30年度完了予定）

ボーリング

解体工事

調査

被災して使用できなくなった陸上競
技場・テニスコートの復旧を行いま 現在、復旧工事中です。
す。

・利用再開時期については、総合運動公園のその他の工事（総合体育館や駐車場等の復旧工事）の状況を見ながら決定します。

新築工事実施（予定）都市公園に含む（平成30年度）

工事実施

都市公園に含む（平成30年度完了予定）【町民グラウンド】

町民運動場
復旧事業

生涯学習課
スポーツ振興係

災害査定
・町民グラウンドについては、未契約の工事について契約を進
町民グラウンドについては、一部
め、平成30年度中に全ての復旧工事を完了する予定です。
の復旧工事の契約が完了しま【福田グラウンド】
被災して使用できなくなった町民グ した。
・福田グラウンドについては、復旧工事が完了しましたので7/1か
ラウンド・福田グラウンド・津森グラウ
ら供用を開始します。
ンドの復旧を行います。
福田グラウンド・津森グラウンド
災害査定
については、復旧工事が完了し・津森グラウンドの供用開始時期については、仮設住宅の状況ました。
を含めて検討していきます。
【津森グラウンド】

工事実施（予定）（平成30年度）
工事完了
7/1より供用開始

工事完了
災害査定

（供用開始は未定）

飯野グラウンド及び広安第１グラウ
ンドの復旧工事については、仮設住宅の状況を含めて検討していきます。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年6月末現在） （6/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年6月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

施
設
復
旧

公
共
施
設

生涯学習課
生涯学習係

被災した文化会館の復旧（修繕）を行います。

交流情報センター
復旧事業

生涯学習課
交流情報センター

・平成30年度に着工し、平成32年度までの工期を予定してい被災した交流情報センターの復旧 平成30年1月に災害査定を受ます。
（修繕）を行います。
けました。
・開館の状況等については、改めてお知らせします。

学校教育課
学校教育係

・被災した既存校舎の解体工事の契約に向けて準備を行って新校舎建設に関する基本構想
います。
を策定しました。
・新築工事に係る設計を行い、平成31年度から新築工事を
上記基本構想を踏まえた設計
実施する予定です。
を行っています。
・現在と同じ場所での再建を進めていく予定です。

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

3Q

4Q

1Q

2Q

・平成30年度に着工の予定です。
平成30年1月に災害査定を受・平成30年6月までは使用し、その後は平成32年度末まで閉けました。
館の予定です。

文化会館
復旧事業

益城中学校
復旧事業

2Q

平成30年度
3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

復旧工事（平成32年度までの予定）

復旧工事（平成31年度までの予定）

基本構想を策定

基本・実施設計（平成29年度）

平成31年度から新築工事実施予定（工事完了予定時期については、改めてお知らせします。）

解体工事（予定）

供用開始（予定）（平成31年4月）
学校給食センター
復旧事業

学校教育課
学校給食センター

被災して使用できなくなった学校給・平成30年度中に新築工事を完了し、平成31年4月から供5/16に安全祈願祭を実施し、食センターの解体及び新築を行い用を開始する予定です。
新築工事に着工しています。
ます。
・現在とは異なる場所での再建を進めていきます。

設計

新築工事（予定）（平成30年5月～平成31年3月）

解体工事（予定）※解体スケジュールについては、改めてお知らせします。

第5保育所
復旧事業

こども未来課
保育係

・既存の園舎と崩落した擁壁の撤去を行い、新園舎の移転新築に着手していきます。（現在とは異なる場所での再建を進め被災して使用できなくなった第5保 新園舎の新築工事に係る契約ていきます。）
育所の解体及び新築を行います。 を行いました。
・平成30年7月～平成31年2月までに新築工事を実施し、平成31年3月に供用を開始する予定です。

供用開始（予定）
設計（平成31年3月）
新築工事（予定）（平成30年7月~平成31年2月まで）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年6月末現在） （7/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年6月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

自治公民館
復旧事業
※復興基金事業

コミュニティ施設
復旧事業※復興基金事業
施
設
復
旧

生涯学習課
生涯学習係

地
域
施
設
消防詰所復旧事業※復興基金事業

共同墓地復旧事業※復興基金事業

内
水
氾
濫
対
策

生涯学習課
生涯学習係

内
水
氾
濫
対
策

内水氾濫対策事業

危機管理課
危機管理係

復旧事業課
宅地復旧係

下水道課
工務係

町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。
※県の復興基金事業を活用します。

復興基金事業の要項に沿って ・平成30年度も引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
（予定箇所数：52件、完了 ※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の箇所数：35件）
動向に合わせて対応していく予定です。

地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設の復 復興基金事業の要項に沿って ・平成30年度も引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
旧に要する費用を補助します。
（予定箇所数：33件、完了 ※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の※県の復興基金事業を活用しま 箇所数：20件）
動向に合わせて対応していく予定です。
す。

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

各地域の消防詰所の復旧を行って 順次復旧事業を実施していまいきます。
す。
・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成※県の復興基金事業を活用しま （予定箇所数：20件、完了 29年度から平成31年度にかけて実施予定です。）
箇所数：2件）す。

消防詰所復旧（予定）（平成29年度～平成31年度）

集落共有の墓地における、通路部
分や擁壁等の共有部分の復旧に・平成30年度も申請受付を継続していきます。
役場仮設庁舎の南館で受付を要する経費を補助します。
※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の行っています。
動向に合わせて対応していく予定です。
※県の復興基金事業を活用します。

雨水管理総合計画策定のため ・観測した水位データ等を基に浸水要因を分析し、平成30年
委託契約を締結し、策定を進 度上半期までに雨水管理総合計画を策定する予定です。
応急対策を実施しながら、大雨等
めています。
による内水氾濫対策を進めていくた
・雨水管理総合計画を策定し、対策工事が行われるまでの応
めに、雨水管理総合計画を策定し雨水管理計画を策定し、氾濫 急内水氾濫対策として、排水ポンプによる排水や、地域住民へます。
対策工事が完了するまでの応 の緊急時周知を行います。
その後、策定した計画に基づき整急内水氾濫対策として、中井
備事業を進めていきます。
手・入道・本村に排水ポンプを ・雨水管理総合計画に基づく対策以外で着手可能な内水氾設置しました。
濫対策工に順次着工していきます。

平成30年度

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

雨水管理総合計画策定（平成30年度上半期）

計画に基づく基盤整備に関する測量・設計及び工事（予定）

応急内水氾濫対策

応急内水氾濫対策

（緊急時随時）（緊急時随時）

内水氾濫対策工事（雨水管理総合計画以外）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年6月末現在） （8/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年6月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度1Q

熊本県益城復興事務所
益城町広崎（熊本市境）から益
工務課
都市計画道路益城中
城町寺迫（国道443号線との交・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を
用地取得交渉を継続して行っ央線（県道熊本高森 街路用地課差点）までの約3.5kmについて拡行っています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行っていております。
線）拡幅整備事業
きます。
※町側は復興整 幅等の整備を行います。（4車備課復興工務係 線、幅員27m）が担当

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（木山地区）

復
興
事
業

道
路

熊本県益城復興事務所
県道益城菊陽線（木山地区）に工務課
・平成30年7月に県の都市計画決定を行う予定です。
区画整理用地課 ついて、拡幅等の整備（歩行者・ 県での都市計画決定の手続き ・説明会を開催し、様々な意見をいただいておりますので、それら自転車の通行空間確保等）を行 に向けて準備中です。
も考慮してまいります。
※町側は都市建 います。
設課工務係が担当

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）

県道益城菊陽線（惣領地区）について、惣領交差点より南の区間
町側は都市建設の拡幅等の整備（歩行者・自転
課工務係が担当
車の通行空間確保等）を検討し
ています。

ー

・地元の意向等を把握したうえで、整備を検討していきます。

国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

国道443号（寺迫地区）について、寺迫交差点より南の未整備区
町側は都市建設
間の改良等の整備(安全・安心な課工務係が担当
通行機能確保等)を県へ要望して
いきます。

ー

・地元の意向等を把握したうえで、整備を検討していきます。

6/20に都市計画審議会を開
町道横町線、国道443号と県道 催し、「住民に対する十分な説
益城菊陽線を結ぶ町道東西線、 明を行い、不安の解消に努め ・平成30年7月に都市計画決定を行い、着手可能な箇所から
復興整備課
町道整備事業町道グランメッセ木山線と県道熊本 る」という条件付きで可決されま 設計業務等を発注していきます。
まちづくり推進室（幹線道路4路線）
高森線を結ぶ町道南北線、第二 した。
・都市計画審議会からの提言を踏まえて、地域住民の皆様へ
復興工務係
南北線の４路線の整備を行いま 都市計画審議会の結果を踏ま の説明会等を随時行っていきます。
す。
え、都市計画決定の手続きを行っています。

各地区のまちづくり協議会からの避難路整備に係る提案を具 ・引き続き各地区のまちづくり協議会からの提案を踏まえて、復住宅地内の狭あい道路（4m未 体化していくために復興まちづく 興まちづくり計画に掲載する事業を更新していきます。
住宅地内狭あい道路 復興整備課
満の生活道路）について、緊急時 り計画の策定に取り組んでいま ・復興まちづくり計画に掲載している避難路整備事業の中から拡幅・避難路整備事 まちづくり推進室 の避難路や緊急車両の通行路とし す。
順次着手していきます。
業
復興工務係て機能するよう、拡幅等の整備を これまでに復興まちづくり計画に ・今後、提案いただいた内容を実現していくために地区計画制行います。
掲載した事業の中から優先順 度を活用し、計画で指定する範囲内の道路、公園、建築物な位をつけて測量を開始していま どに関するルールを定めていきます。
す。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

平成29年10月から

用地取得交渉・契約

平成37年度まで実施

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次

（予定）

を開始

工事を開始（予定）

平成30年1月8日か都市計画決定を行都市計画決定を行ったのち、設計等に着ら10日にかけて説明う（7月）

手していく。（予定）

備考※事業スケジュールについては、改めてお会を実施

知らせします。

※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

説明会を実施都市計画決定を行着手可能な箇所から随時設計等に着手

う（7月）

していく。

まちづくり協議会の設まちづくり提案を踏まえて、拡幅整備する住※平成32年度

立・運営支援宅地内の道路を復興まちづくり計画に掲載

以降の事業ス

し、順次事業に着手していく。

ケジュールについては、改めてお知らせします。
地区計画の決定（予定）※個別路線のスケ
ジュールについては、別途お知らせします。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年6月末現在） （9/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年6月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度1Q

生
活地区

熊本県益城復興事務所
木山地区における「災害に強いまち 平成30年3月8日に都市計画 ・計画区域内の用地について必要に応じて先行買収を行ってい工務課づくり」の実現や、「公共施設の整 決定を行いました。
きます。
益城中央被災市街地
区画整理用地課 備」、「商店街の活性化」等を一体 公共施設（生活道路、公園を ・公共施設（生活道路、公園を含む）や商業地、住宅地など
復興土地区画整理事的、かつ効率的に推進するために、 含む）や商業地、住宅地など の事業計画について、国との協議を行っていきます。
業
復興整備課
土地区画整理事業を進めていきま の事業計画（案）を作成しま ・事業計画について国からの認可を受けた後、順次事業に着手
まちづくり推進室 す。
した。
していきます。
復興工務係
住まいの再建のために、既存市街復興整備課
地の復旧・復興事業の状況にあわ・民間活力を導入していくため、事業者向け説明会の開催を検新住宅エリアの整備に向けて基まちづくり推進室 せて、復興に寄与する住宅や商討しています。
新住宅エリア整備事業
本方針を策定し、民間活力の都市建設課
業、サービス、防災・公共機能等を・一部、民間事業者による地区計画の検討が進められていま
導入等の検討を進めています。
都市計画係
配置するエリアの整備を進めていき
す。
ます。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

平成30年3月8日に3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

事業計画の認可を受けた後から、順次

都市計画決定事業に着手

基本方針を策定し、民間活力の導入を検討していく。

民間事業者による開発を誘導していきます。（予定）【砥川、福原、田原 計36戸】
平成31年1月から入居開始（予定）

復
興
事
業

住
宅

・7月に本申込みを行います。入居の決定は8～9月頃を予定
しています。
砥川、福原、田原地区(計36・砥川、福原、田原地区に整備する36戸については年内に完戸)の災害公営住宅の整備を成予定です。平成31年1月から入居を開始する予定です。
自力での生活再建が困難な世帯 進めています。田原地区は6月
災害公営住宅整備事 公営住宅課
・馬水、安永、広安西地区に整備する322戸については平成の生活再建を支援するために、町 上旬から着工しています。
業
災害公営住宅係
32年4月以降、完成したものから順次入居を開始していく予定
内に災害公営住宅を整備します。
です。
不足する建設用地（約250・木山地区は約60戸分の用地を確保しており、他に市街地周戸）の取得を急いでいます。
辺部と木山地区土地区画整理事業区域内での建設を検討しています。

用地取得交渉及び

平成30年12月ま基本・実施設計

でに完成（予定）【馬水、安永、広安西地区 計322戸】
平成32年4月
用地取得交渉及び基本・実施設計

基本・実施設計

避難地

避難地整備事業から入居開始（予定）【その他】

用地取得交渉及び各地区のまちづくり協議会からの避難地整備に係る提案を具 ・引き続き各地区のまちづくり協議会からの提案を踏まえて、復体化していくために復興まちづく 興まちづくり計画に掲載する事業を更新していきます。
復興整備課
り計画の策定に取り組んでいま ・復興まちづくり計画に掲載している避難地整備事業の中から住宅地内の生活に身近な避難地
まちづくり推進室
す。
順次着手していきます。
を整備していきます。
復興工務係
これまでに復興まちづくり計画に ・今後、提案いただいた内容を実現していくために地区計画制
掲載した事業の中から優先順 度を活用し、計画で指定する範囲内の道路、公園（一時避位をつけて測量を開始していま 難地）、建築物などに関するルールを定めていきます。
す。

順次着工。完成したものから入居を開始（予定）順次着工。完成したものから入居を開始（予定）

まちづくり協議会の設まちづくり提案を踏まえて、拡幅整備する住立・運営支援宅地内の避難地を復興まちづくり計画に掲載し、順次事業に着手していく。

※平成32年度

以降の事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

地区計画の決定（予定）

備考