担当部局名

重点目標一覧表【令和2年度重点目標】

重点目標【令和3年度重点目標】

持続可能な事業運営の推進

重点目標

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上下水道料金の検討②人材の育成・外部研修・資格取得研修の受講【目標：事務系講習会5人、上下水道技術関係27人、作業資格取得講習会10人】③広報活動の充実

１ 【目標：広報うえだ2回掲載、環境フェアへの出展、施設見学バスハイクの実施、広報委員会を年3回開催】④収納率の向上
水道料金・下水道使用料（現年度分）【目標：水道99.35％、下水道99.28％】⑤水洗化の促進⑥広域連携に向けての研究・検討【目標：750戸】【目標：全体会1回、広域防災体制分科会1回、水質検査分科会2回、料金徴収分科会2回、施設・給水エリア分科会1回参加】

重点目標①水源の安全性向上
・水源の水質検査強化【目標：ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ14箇所29検体 指標菌20箇所90検体】②水質監視体制の強化
・検査機器の更新【目標：全有機炭素計1箇所③真田地域簡易水道統合事業の推進

重点目標濁度計、ＰＨ計、残留塩素計6箇所】

３ ②計画的な水道施設耐震化等の推進(1)浄水場、配水池の耐震診断の実施【目標：上田地域6箇所

真田地域8箇所】(2)施設の詳細設計 【目標：染屋第1配水池更新詳細設計業務1箇所】③有収率の向上【目標：87％】④ポンプ設備更新【目標：上田地域2箇所 丸子地域3箇所】⑤浄水場等設備更新【目標：上田地域1箇所 丸子地域1箇所 】

重点目標

具体的な重点取組項目（箇条書き）

５【目標：応急給水訓練2回、他水道事業体との合同訓練1回、緊急連絡管操作訓練1回、灯油等流入事故対応訓練1回】②災害時等、緊急時の体制整備➂防災備品の拡充

達成状況・達成度①L=2.2km【完了】L=1.6km【発注済】②(1)上田地域6箇所完了 真田地域8箇所完了(2)染屋第1配水池 更新詳細設計業務実施中1箇所③有収率 84.10％（前年同期 84.01％）④上田1箇所完了1箇所工事中､丸子1箇所完了2箇所工事中⑤上田1箇所完了､丸子1箇所完了【危機管理マニュアルの見直し】【加圧式給水車1台、応急給水タンク5基、応急給水栓5基、自家用発電機1基】④東日本台風災害で被災した水道施設の復旧 【水道施設復旧3箇所】⑤上田市下水道事業業務継続計画(ＢＣＰ)の見直し②広報活動の充実③人材の育成・外部研修・資格取得研修の受講④収納率の向上

水道料金・下水道使用料（現年分）⑤水洗化の促進⑥広域連携に係る研究・検討【目標：全体会、広域防災体制分科会、水質検査分科会、料金徴収分科会、施設・給水エリア分科会、人材確保･育成分科会への参加】

重点目標

達成状況・達成度➀南部終末処理場・汚泥処理棟改築工事【発注済】②(1)設備更新工事【発注済】(2)耐震化設計【発注済】(3)設備更新耐震化工事【発注済】(4)二条化工事【発注済】(5)更新工事【発注済】③和子・荻窪地区工事【完了】④本入・上洗場処理場機能強化工事【完了】達成状況・達成度①応急給水訓練 2回
他水道事業体との合同訓練 コロナ禍により中止緊急連絡管操作訓練 2回
灯油等流入事故対応訓練 1回②一部改訂済み。残りは来年度実施③加圧式給水車1台発注済、応急給水タンク5基
応急給水栓5基、自家用発電機1基は整備拡充④被災した水道施設3箇所は復旧済⑤改訂版（見直し版） 【完了】期限・数値目標等①ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 14箇所29検体
指標菌検査 20箇所90検体②試薬保管冷蔵庫1台、ドラフト1式､濁度計･PH計･残留塩素計5箇所③令和3年中の給水開始④各種協議調整、工事着手

上水道施設の計画的な維持・更新
期限・数値目標等①(1)延長2.0㎞(2)85％②(1)丸子地域6箇所、武石地域3箇所(2)詳細設計3箇所③上田地域3箇所、丸子地域2箇所④上田地域3箇所、丸子地域1箇所

下水道施設の計画的な維持・更新

具体的な重点取組項目（箇条書き）➀し尿前処理下水道投入施設関連（南部終末処理場）②長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施(1) 上田終末処理場の設備更新工事(2) 真田浄化センターの設備更新・耐震化工事(3) 上・下塩尻ポンプ場、神川東ポンプ場 圧送管二条化工事(4) 鉄蓋更新工事③農業集落排水施設統合事業の推進④農業集落排水施設の機能強化事業の実施

重点目標

期限・数値目標等①条例改正を6月議会へ上程
議決後、料金改定に向けた周知
10月水道料金改定②広報うえだ（年2回[料金改定含む]）
環境フェアへの出展
施設見学バスハイクの実施③事務系講習会
延べ 5人
上下水道技術関係
延べ25人
作業資格取得講習会 延べ10人④収納率 水道99.48％以上
下水道 99.35％以上⑤新規接続 750戸
⑥全体会、各分科会に参加

きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上水道管路の耐震化及び経年管の更新、有収率の向上(1)基幹管路の耐震化及び経年管の更新(2)有収率の向上②計画的な水道施設耐震化等の推進(1)浄水場、配水池の耐震診断の実施(2)耐震補強工事の推進③ポンプ設備更新④浄水場等設備更新

重点目標

災害に強い体制の構築①防災訓練の実施

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上下水道料金の改定

重点目標

下水道施設の計画的な維持・更新

具体的な重点取組項目（箇条書き）①し尿前処理下水道投入施設関連②長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施（1）上田終末処理場の設備更新工事
４（2）丸子浄化センターの耐震化実施設計（3）真田浄化センターの設備更新・耐震化工事(4) 上・下塩尻ポンプ場 圧送管二条化工事（5）鉄蓋更新工事③農業集落排水の公共下水道への統合事業推進④農業集落排水施設の機能強化事業の実施

持続可能な事業運営の推進

達成状況・達成度
具体的な重点取組項目（箇条書き）①ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ検査14箇所29検体検査完了①水源の安全性向上
指標菌検査20箇所90検体検査完了
・水源の水質検査強化②全有機炭素計 1箇所完了②水質監視体制の強化
濁度計 ＰＨ計 残留塩素計 4箇所完了2箇所工事中
・検査機器の更新③工事発注率100％ 工事進捗率40％（完了2件、繰越3件） ③真田地域簡易水道統合事業の完了④地下水源の運用拡大事業（滝の入水源の整備）

上水道施設の計画的な維持・更新

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上水道基幹管路の耐震化及び経年管の更新 【目標：延長3.0㎞】

重点目標

達成状況・達成度①令和3年1月25日に「上下水道審議会」から答申があり、令和3年3月22日に市の方針を議会全員協議会で説明②事務系講習会
延べ4人
上下水道技術関係
延べ25人
作業資格取得講習会 延べ18人③広報うえだ10月号に上下水道局特集記事掲載、
上田市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに上下水道審議会答申について掲載
環境フェアは、新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対策のため中止
施設見学ﾊﾞｽﾊｲｸは、新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対策のため中止
広報委員会を年3回開催④収納率 水道99.48％
下水道 99.35％⑤新規接続 1,032戸⑥水道事業運営研究会への参加
全体会0回、広域防災体制分科会0回、水質検査分科会0回、料金徴収分科会6回、施設･給水エリア分科会7回、人材確保･育成分科会3回

きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進
具体的な重点取組項目（箇条書き）

２上下水道局

期限・数値目標等➀外構・建屋増築、機械・電気設備工事の実施②(1)設備更新工事の実施(2)設備更新、耐震化工事の実施(3)圧送管二条化工事の実施(4)更新工事の実施③処理施設3地区の財産調査の実施④機能強化工事、機能強化実施設計の実施

危機管理体制の充実
具体的な重点取組項目（箇条書き）①防災訓練の実施②災害時等、緊急時の体制整備➂防災備品の拡充

期限・数値目標等①応急給水訓練 2回
県営水道との緊急連絡管操作訓練 1回
灯油等流入事故対応訓練 1回
他水道事業体との合同訓練 1回②危機管理マニュアルの見直し③応急給水タンク5基、応急給水栓5基