益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し平成29年12月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年12月末現在） （1/9）
分類

事業

道路復旧事業（町道）

道路

道路復旧事業（町有道路、里道、
水路）

担当課・係

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係

イ
ン
フ
ラ
復
旧
道路復旧事業（私道）※復興基金事業

復旧事業課
工務係

事業概要
（被災状況、復興目標）

町内の道路197箇所について、順次、復旧を行っていきます。

町内の約500箇所について、順次、復旧を行っていきます。

現時点の状況
（平成29年12月末時
点）

契約済み：99箇所※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

・公費解体が概ね完了したことから、本格的に復旧工事に着手
しています。
・ほぼ全ての工事について、平成30年度の早い時期には発注完了、同年度中には工事完了の予定です。
・工事を進めるにあたっては、下水道や水道等の地下埋設物の本復旧を行ったうえで、道路の復旧を行います。
・全ての路線を同時に工事することは難しいので、順番を調整をしながら進めていくことになります。
・道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧事業を実施
せずに、直接、道路拡幅等の事業を実施する可能性もありま
す。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成29年度から、順

平成30年度の早い※一部、繰越の次発注、工事を実施

時期に、発注完了

可能性あり

4Q

平成32年度以降

備考（予定）
平成30年度中に、工事完了（予定）

対象箇所調査が完了しています。
・約500箇所の対象箇所について、その殆どが住宅地周辺に集水路27ヶ所、里道27ヶ 中していますので、優先順位をつけながら、順次、工事を進めて所、町有道路1ヵ所、計 いきます。（平成31年度には全ての工事を完了する予定で55ヶ所の工事が完了して す。）
います。

以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・一般交通の用に供されていること
・公道に接するものであること
・幅員が概ね1.8ｍ以上であること 役場仮設庁舎の南館で・所有者の異なる住宅が連担して2 受付を行っています。
戸以上建ち並んでいること・集落等で維持管理しているもので
あること

1Q

平成31年度

優先順位をつけながら工事実施
平成31年度に工事完了（予定）・申請受付を継続します。また、申請に関する相談の受付も行っておりますのでご相談ください。
交付申請受付※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

※平成30年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応※県の復興基金事業を活用予定
です。

橋
梁

橋梁復旧事業

復旧事業課
工務係

町内の橋梁20箇所について、順次、復旧を行っていきます。

契約済み：7箇所（内１橋工事完了）

・20箇所全てについて、平成30年度中には発注完了、平成31年度には工事完了の予定です。（13箇所の工事を県に委託し、7箇所の工事を町で実施します。）
・基本的には、従来どおりの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する町道の整備事業と連携しながら、橋梁の幅員や架橋場所を変更していく予定です。

平成29年度から順次

平成30年度中に、

平成31年度中に、

発注、工事を実施

発注完了（予定）

工事完了（予定）【被災橋梁内訳】
秋津川 6橋
木山川 7橋（内3橋契約済）
その他 7橋（内１橋完了・
３橋契約済）

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年12月末現在） （2/9）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年12月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降【秋津川復旧工事】

河川復旧事業（県事業）
河川

県央広域本部
土木部

公河川や砂防の役割を果たす河川について、河川及び堤防の復旧を契約済み：33箇所※町側は復旧事 行っていきます。
業課工務係が担 （秋津川、木山川、迫川、鉄砂川、妙見川の36箇所）
当・秋津川復旧については、「堤防道路の嵩上げ」を基本として、実施しています。なお、平成30年６月に右岸（住宅地側）
工事が、平成30年10月に左岸（益城中学校側）工事が完了の予定です。
・上記工事に伴い秋津川堤防道路が全面通行止めになりますのでご注意ください。
・木山川、迫川、妙見川の復旧については、平成30年10月に工事完了の予定です。
・鉄砂川の復旧については、平成30年度中に工事完了の予定です。

平成30年10月完了（予定）【木山川、迫川、妙見川復旧工事】

平成30年10月完了（予定）【鉄砂川復旧工事】

平成30年度中完了（予定）河川復旧事業
（町事業）
イ
ン
フ
ラ
復
旧

都
市
公
園

下
水
道

水
道

宅
地

都市公園復旧事業

下水道復旧事業

水道復旧事業

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係
都市建設課
都市計画係

町内の河川27箇所について、河川
契約済み：23箇所
施設の復旧を行っていきます。

・平成29年度中に発注を完了、平成30年度中に工事完了の予定です。

町内の都市公園17箇所について、被災箇所17箇所のうち、復旧を行っていきます。
・平成29年度中には概ね工事完了予定です。
災害復旧事業の補助対
災害復旧事業の補助対象となる公・総合運動公園等、一部の公園については平成30年度に工象5箇所、対象外5箇所
園が6箇所、対象外が11箇所と事完了予定です。
について契約済みです。
なっています。

下水道課
工務係

被災管渠延長被災した下水道施設・管渠の復旧
22,389mのうち、を行っていきます。
15,410mについて契約(被災管渠延長 22,389m)
済みです。

・平成30年度中に発注完了、同年度中には工事完了の予定
です。

水道課
工務係

被災管渠延長被災した水道施設・管渠の復旧を
11,856mのうち、行っていきます。
11,646mについて発注(被災管渠延長 11,856m)
済みです。

・平成29年度に発注完了、平成30年度中には工事完了予定です。
・なお、住宅再建に伴う水道復旧工事は、個別案件に応じて工事を実施していきます。

被災宅地復旧支援事
復旧事業課
業
建築係
※復興基金事業

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工事、地盤復
旧工事、住宅基礎のジャッキアップ 役場仮設庁舎の南館で工事、旧擁壁の撤去工事など）受付を行っています。
※県の復興基金事業を活用します。

・引き続き、申請を受け付けていきます。
※なお、平成30年度以降の申請の可否等については、復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。

平成29年度中に、

平成30年度中に、発注完了（予定）

工事完了（予定）

平成29年度中に概ね

総合運動公園等の一部の公園については工事完了（予定）

平成30年度中に工事完了（予定）

平成30年度中に、発注及び工事完了（予定）

平成29年度中に、

平成30年度中に工事完了（予定）

発注完了（予定）※住宅再建に伴う水道復旧工事は個別対応※平成30年度も申請を受け付けるかど
交付申請を受付

平成29年度中に工事完了しないケースの補助金交付

うかについては、復興基金事業の動向にあわせて対応

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年12月末現在） （3/9）
分類

事業

担当課・係

宅地耐震化推進事業
宅
地

宅
地

宅
地
・
住
宅
復
旧

宅
地

宅
地

①大規模盛土造成地
復旧事業課
滑動崩落防止事業
建築係②小規模盛土造成地
滑動崩落防止事業（制度拡充）

地域防災がけ崩れ対策事業

がけ地近接等危険住
宅移転事業

復旧事業課
工務係

復旧事業課
建築係

土砂災害特別警戒区
域内住宅再建支援事
復旧事業課
業
建築係
※復興基金事業

住宅

戸建て木造住宅耐震
改修等事業
復旧事業課
建築係
※復興基金事業

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年12月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針
1Q①3,000㎡以上、10戸以上又は ①対象地区の地質調査
盛土5m以上、5戸以上の宅地で が完了したため、調査結
避難路への影響のある擁壁を復旧 果の住民説明会を各地します。
区で実施しています。
②擁壁の高さ2m以上かつ2戸以 ②対象地区の測量及び上が連なる宅地で避難路に影響の 詳細設計を実施していまある擁壁を復旧します。
す。

①対象地区の調査が完了したため、調査結果の住民説明会を順次実施していきます。(事業対象地区が増加する見込みですので対象地区の追加について、国交省と協議を行っています。）②年度内に詳細設計を完了予定です。第4四半期で一部で工事に着手する予定です。（約20地区、30箇所を予定しています。）

事業要件は人家2戸連担、5ｍ以対象地区の測量及び詳
上の自然斜面、特例措置により3細設計の実施、復旧工
ｍ以上の（要インフラ）擁壁等を事を発注しています。
復旧します。

対象39箇所について実施設計、必要に応じて地質調査を行っています。他事業と調整のうえ順次工事を発注していきます。

①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災
害特別警戒区域①②③のいずれかの区域に存する
既存不適格住宅の移転に要する費用を補助します。
（※既存住宅の除去費等の補助
及び住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）

平成29年度
2Q

3Q

平成30年度
4Q

戸建て木造住宅の耐震改修設
計、耐震改修工事、建替え工事、・次年度以降の実施に向けて検討中です。
及び耐震シェルター工事等を行う場 本年度の申請受付は、合に、その費用の一部を補助しま 12/25（月）までで終了※なお、平成30年度以降の申請の可否等については、復興基す。
しています。
金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
※県の復興基金事業を活用しま
す。

2Q

3Q

①対象地区の地質

4Q

1Q

①復旧工事

調査

②詳細設計
の実施

地質調査・詳細

②復旧工事

復旧工事

設計の実施

平成29年9月1日から申・引き続き、申請を受け付けていく予定です。
請を受け付けています。
現在は役場仮設庁舎の※事業の詳細については、復旧事業課 建築係 にご確認くだ
南館で受付を行っていまさい。
す。

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内の自己用住宅に区域指平成29年9月1日から申定前から居住し、熊本地震により半・引き続き、申請を受け付けていきます。
請を受け付けています。
壊以上の被害を受け、再建（移現在は役場仮設庁舎の転、建替え）が必要となった方の移※なお、平成30年度以降の申請の可否等については、復興基南館で受付を行っていま転に要する費用を補助します。
金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
す。
※県の復興基金事業を活用します。

1Q

平成31年度

交付申請受付（継続）交付申請受付※次年度以降について
は、復興基金事業の動向にあわせて対応

交付申請受付※次年度以降について
は、復興基金事業の動向にあわせて対応

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年12月末現在） （4/9）
分類

事業

住
宅

担当課・係

公営住宅災害復旧事 復旧事業課
業
建築係

事業概要
（被災状況、復興目標）

町営住宅の復旧工事を実施します。（辻団地、市ノ後団地、惣領
団地、広崎団地）

現時点の状況
（平成29年12月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

惣領団地については現在
・平成29年度中に、4団地すべての復旧工事を完了予定で復旧工事を行っています。
す。
他3団地については工事※なお、惣領団地については、団地基礎のジャッキアップを行い発注の準備を進めていまます。（転居の必要はありません）
す。

平成29年度
1Q

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考

惣領団地
平成30年3月中に、工事完了（予定）他3団地
平成29年度中に、工事完了（予定）【災害復旧工事】
災害復旧事業として査定
被災した農地等の復旧工事を行い を受けた農地69ヶ所、農ます。
業用施設162ヶ所につい

農
地

農
地
等

農地等復旧事業

復旧事業課※一部復興基金事業 農林整備係※一部、繰越の平成29年度に工事て順次工事を行っていま ・災害復旧工事については、順次工事を発注し、平成29年度
可能性あり【農地自力復旧事業】
す。現在134ヶ所が契約 中の完了を目指していきます。（完了しなかったものについては、 完了（予定）
農家自ら行う小規模な農地等の復 済みです。(県への工事委 平成30年度にかけて実施する予定です。）【農地自力復旧事業】
旧工事に要する費用を補助しま
託分６ヶ所を含む。）
す。
・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けて農地自力復旧事業補助 いきます。（※なお、平成30年度以降の実施については、県の【小規模農業用水路・農道の早期 金については、役場仮設 復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。）
交付申請受付復旧支援事業】
庁舎の南館で受付を行っ※平成30年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応
関係者自ら行う小規模な農業用 ています。
・小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、
水路・農道の復旧工事に要する費【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】
平成30年1月15日（月）から申請を受け付けます。
用を補助します。
小規模農業用水路・農 （※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事※農地自力復旧事業及び小規模 道の早期復旧支援事業 業の動向に合わせて対応していく予定です。）
農業用水路・農道の早期復旧支 については、役場仮設庁
援事業については、県の復興基金 舎の南館での受付に向けて準備を行っています。
事業を活用します。

役場庁舎
復旧事業
施
設
復
旧

総務課
管財係

公
共
施
設

中央公民館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

【災害復旧工事】

・新庁舎建設検討委員会において、新庁舎に求められる機能や規模などを検討しています。
新庁舎建設にあたってのア
・1/16から2/5の期間で住民の皆さんの意見公募（パブリックコ
ンケート調査等を行いなが被災して使用できなくなった役場庁メント）を行う予定です。
ら、新庁舎建設基本構
舎の解体及び新築を行います。
・検討委員会での検討内容及び意見公募の結果を踏まえて新想・基本計画を策定中で庁舎建設基本構想・基本計画を今年度中に策定予定です。
す。
・平成30年1月末から解体工事を開始、平成32年度から平成33年度にかけて新築工事を予定しています。

現在、文部科学省の災 ・文部科学省の災害査定（平成30年度以降に実施）の結被災して使用できなくなった中央公害査定の準備を行ってい 果に基づき復旧に着手していきます。
民館の解体及び新築を行います。
ます。
・復旧事業のスケジュールは未定です。改めてお知らせします。

平成30年1月15日から交付申請受付※平成30年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

基本構想・基本計画

平成30年度～平成31年度にかけて基の策定（予定）平成32年度～本・実施設計（予定）

平成33年度に新築工事実施（予定）解体工事を実施（平成30年1月末～平成30年7月末予定）

災害査定（予定）※事業スケジュールについては（平成30年度）

改めてお知らせします。

解体工事は災害査定を行ったあとに実施します。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年12月末現在） （5/9）
分類

事業

公
共
施
設

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年12月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

生涯学習課
スポーツ振興係

解体工事を行っています。
・解体工事はH30.2月に完了予定です。
被災して使用できなくなった総合体 新築工事の方法について
・国土交通省との協議の結果を踏まえて、平成30年3月以降
育館の復旧を行います。
は別途国土交通省と協に新築工事に着手していきます。
議を行っています。

陸上競技場・テニスコー
生涯学習課
ト
スポーツ振興係
復旧事業

陸上競技場北側照明柱
被災して使用できなくなった陸上競 の取替工事は完了してお ・利用再開時期については、総合運動公園のその他の工事
技場・テニスコートの復旧を行いま ります。その他については、 （総合体育館や駐車場等の復旧工事）の状況を見ながら決す。
工事発注に向けて準備 定します。
中です。

総合体育館
復旧事業

平成29年度
1Q

2Q

3Q

ボーリング

平成30年度
4Q

解体工事

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

新築工事実施（予定）調査（平成30年度）

工事実施※一部、繰越の可（平成29年8月～

能性あり

平成32年度以降

備考

都市公園に含む

都市公園に含む

平成30年3月）【町民グラウンド】
災害査定

施
設
復
旧

町民運動場
復旧事業

生涯学習課
スポーツ振興係

町民グラウンドについては、 ・町民グラウンドについては、平成30年1月に文部科学省の査現在、文部科学省の災 定を受けた上で、平成30年度に査定内容に沿った工事を進め 【福田グラウンド】
被災して使用できなくなった町民グ 害査定の準備を行ってい る予定です。
ラウンド・福田グラウンド・津森グラウ ます。
災害査定 工事実施
ンドの復旧を行います。
福田グラウンド・津森グラ ※津森グラウンドについては、がけ地や駐車場の災害復旧工事
ウンドについては、復旧工 を実施しています。（※なお、供用開始時期については、仮設事中です。
住宅の状況を含めて検討していきます。）【津森グラウンド】
災害査定

文化会館
復旧事業

交流情報センター
復旧事業

公
共
施
設

生涯学習課
生涯学習係

被災した文化会館の復旧（修繕）を行います。

生涯学習課
被災した交流情報センターの復旧
交流情報センター （修繕）を行います。

・平成30年1月に文部科学省の災害査定を受ける予定です。
災害査定を受ける準備を
・平成30年度に工事着工の予定です。
行っています。
・事業スケジュールは未定です。改めてお知らせします。
・平成30年1月に文部科学省の災害査定を受ける予定です。
文部科学省の災害査定の結果に基づき、復旧工事の実施設
災害復旧工事の実施設計を行っています。
計を行っています。
・平成30年度以降に工事着工の予定です。
・事業スケジュールは未定です。改めてお知らせします。

被災して使用できなくなった男女共
総務課
・どのような形で復旧していくかについて、現在検討中です。
男女共同参画センター
同参画センター（輝らめき館）の 現在、復旧の方法につい男女共同参画セ・なお、現在の男女共同参画センターは平成30年度に解体の復旧事業復旧に向けた取組を進めていきま て検討中です。
ンター
予定です。
す。

工事実施（予定）（平成30年度）

工事実施

災害査定

災害査定

※事業スケジュールについては改めてお知らせします。

※事業スケジュールについては改めてお知らせします。

※どのような形で復旧していくかについて、現在検討中です。
（事業スケジュールは、改めてお知らせします。）

解体工事（予定）（平成30年度）

飯野グラウンド及び広安第１グラウ
ンドの復旧工事については、仮設住宅の状況を含めて検討していきます。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年12月末現在） （6/9）
分類

事業

益城中学校
復旧事業

担当課・係

学校教育課
学校教育係

事業概要
（被災状況、復興目標）

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

現時点の状況
（平成29年12月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

新校舎建設に関する基・今年度中に新校舎建築に関する基本構想を策定予定。
本構想の策定を進めてい・来年度に解体に着手し、平成30年度第2四半期から新築ます。
工事を実施する予定です。
解体及び新築工事の進・現在と同じ場所での再建を進めていく予定です。
め方について検討中です。

2Q

平成30年度

3Q

4Q

1Q

新校舎の建築に関して基本構想を策定

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成30年度第2四半期頃から新築工事実施予定（工事完了予定時期については、改めてお知らせします。）（平成29年度）

解体工事（予定）※解体スケジュールについて

施
設
復
旧

は、改めてお知らせします。
供用開始（予定）
設計
学校給食センター
復旧事業（平成31年4月）

新築工事（予定）（平成30年1月～平成31年3月）

被災して使用できなくなった学校給・平成30年1月から平成31年3月にかけて新築工事を実施
学校教育課
新築工事の準備を行って食センターの解体及び新築を行いまし、平成31年4月から供用を開始する予定です。
学校給食センターいます。
す。
・現在とは異なる場所での再建を進めていきます。

解体工事（予定）※解体スケジュールについては、改めてお知らせします。

供用開始（予定）
第5保育所
復旧事業

こども未来課
保育係

被災して使用できなくなった第5保育所の解体及び新築を行います。

・既存の園舎と崩落した擁壁の撤去を行い、新園舎の移転新築に着手していきます。（現在とは異なる場所での再建を進め
現在、新築に関する設計ていきます。）
を実施中です。
・今年度中に解体を実施し、平成30年2月～10月に新築工事を実施し、平成30年11月に供用を開始する予定です。

設計

新築工事（予定）（平成30年2月～10月）

解体工事（予定）（平成29年度中）

自治公民館
復旧事業
※復興基金事業

施
設
復
旧

地
域
施
設

コミュニティ施設
復旧事業※復興基金事業

生涯学習課
生涯学習係

生涯学習課
生涯学習係

町内の自治公民館の復旧に要する 復興基金事業の要項に ・平成30年度も引き続き、申請を受け付けていきます。
沿って事業を行っていま
費用を補助します。
す。
※県の復興基金事業を活用しま （予定箇所数：38件、 ※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。
す。
完了箇所数：19件）

地域・集落におけるコミュニティの場 復興基金事業の要項にとして長年利用されてきた施設の復 沿って事業を行っていま旧に要する費用を補助します。
す。
※県の復興基金事業を活用します。

・平成30年度も引き続き、申請を受け付けていきます。

※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の（予定箇所数：35件、動向に合わせて対応していく予定です。
完了箇所数：11件）（平成30年11月）

交付申請受付※平成31年度以降については、
復興基金事業の動向にあわせて対応

交付申請受付※平成31年度以降については、
復興基金事業の動向にあわせて対応

平成32年度以降

備考

施

地

復
旧
分類

施
設

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年12月末現在）
（7/9）
設
域
事業

消防詰所復旧事業※復興基金事業

共同墓地復旧事業※復興基金事業

内
水
氾
濫
対
策

公
費
解
体

内
水
氾
濫
対
策

公
費
解
体

担当課・係

危機管理課
危機管理係

復旧事業課
建築係

下水道課
工務係
内水氾濫対策事業

都市建設課
工務係
復旧事業課
工務係

災害廃棄物処理事業

環境衛生課
廃棄物対策係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年12月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

各地域の消防詰所の復旧を行って 順次復旧事業を実施して
いきます。
います。
・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成※県の復興基金事業を活用します。

消防詰所復旧（予定）（予定箇所数：20件、 29年度から平成31年度にかけて実施予定です。）
着手箇所数：3件）

集落共有の墓地における、通路部
分や擁壁等の共有部分の復旧に
役場仮設庁舎の南館で要する経費を補助します。
受付を行っています。
※県の復興基金事業を活用します。

・申請受付を継続していきます。
※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

※中央小学校跡地の仮置き場は平成29年10月
末で閉鎖しております。

交付申請受付※次年度以降については、復興基金
事業の動向にあわせて対応

・浸水要因の分析を行う
ために水位データ等の観平成29年度は、応急対策を実施 測を行っています。
・水位観測センサーによる水位データの観測を行い、浸水要因
しながら、大雨等による内水氾濫対 ・雨水管理総合計画策 を分析していきます。その上で、内水氾濫を防ぐ手段についての策を進めていくために、雨水管理総 定のため委託契約を締結 検討を行っていきます。
合計画を策定します。
し、検討を進めています。 ・管理計画が策定され、対策工事が行われるまでの応急内水
その後、策定した計画に基づき整備 ・管理計画が策定される 氾濫対策として、ポンプ車による排水や、エリアメール、Lアラート
事業を進めていきます。
までの応急内水氾濫対 等を活用した住民への緊急時周知を行う予定としています。
策として、ポンプ車による排水等を行う予定です。
申請件数：3,660件
完了件数：3,649件
進捗率：約99.70％（平成29年12月28日
申請に基づき、半壊以上の損壊家
現在）屋等の解体・撤去を行います。

（平成29年度～平成31年度）

・損壊家屋等の解体は平成29年10月末時点で概ね完了しております。但し、数件の特殊な案件が残っています。
・一次仮置場として使用していた中央小学校跡地については、
平成29年12月末で原形復旧を完了しています。

雨水管理総合計画策定 計画に基づく基盤整備に関する測量・設計（平成29年度）（予定）

応急内水氾濫対策

応急内水氾濫対策（予定）（平成29年6月～9月） （平成30年6月～9月）

損壊家屋等解体作業概ね終了（平成29年10月）

一次仮置場原形復旧（平成29年12月）

計画に基づく基盤整備に順次着工（予定）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年12月末現在） （8/9）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年12月末時点）

熊本県土木部
都市計画課
益城町広崎（熊本市境）から益
県央広域本部
都市計画道路益城中
城町寺迫（国道443号線との交土木部
10月から用地取得交渉
央線（県道熊本高森
差点）までの約3.5kmについて拡
復興まちづくり課
を行っております。
線）拡幅整備事業
幅等の整備を行います。（4車線、※町側は復興整 幅員27m）
備課復興まちづく
り係が担当※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を行っています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行っていきます。
・事業に関する相談窓口（益城町役場仮設庁舎内）の運営に加え、個別訪問等により皆様の不安解消に努めながら、事業を進めて参ります。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

平成29年10月から

用地取得交渉・契約

平成37年度まで実施

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次

（予定）

を開始

工事を開始（予定）

備考熊本県土木部
都市計画課
県道益城菊陽線
拡幅整備事業（木山地区）

都市計画原案（幅員、 ・都市計画原案（幅員、線形等）を策定し、他の幹線道路の
県道益城菊陽線（木山地区）に線形等）の策定に向けて 都市計画原案と併せて1/8、1/9、1/10に説明会を開催しま
ついて、拡幅等の整備（歩行者・準備中です。
す。
自転車の通行空間確保等）を行
また、説明会の実施に向 ・説明会等における意見を踏まえ、都市計画決定等を進めていいます。
けて準備中です。
く予定です。
※町側は復興整
県央広域本部
土木部
復興まちづくり課

備課復興まちづく
り係が担当

復
興
事
業

道
路

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）

国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

県央広域本部
上益城地域振興
県道益城菊陽線（惣領地区）に局
維持管理調整課 ついて、惣領交差点より南の区間の拡幅等の整備（歩行者・自転車※町側は都市建 の通行空間確保等）を行います。
設課工務係が担当
県央広域本部
土木部
復興まちづくり課

国道443号（寺迫地区）について、寺迫交差点より南の未整備区※町側は都市建 間の改良等の整備(安全・安心な
設課工務係が担 通行機能確保等)を行います。

ー・地元の意向等を把握したうえで、道路改築事業による整備を検討していきます。

ー・地元の意向等を把握したうえで、道路改築事業による整備を検討していきます。

1/8、1/9、1/10に説明会※以後の事業スケジュールについては、等を実施したうえで都市計

改めてお知らせします。

画決定（予定）※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

当

町道整備事業（幹線道路4路線）

住宅地内狭あい道路
拡幅・避難路整備事
業

復興整備課
復興まちづくり係
都市建設課
工務係

復興整備課
復興まちづくり係
用地対策係
都市建設課
工務係

町道横町線の拡幅整備を行います。また、国道443号と県道益城 都市計画原案（幅員、菊陽線を結ぶ町道東西線（仮線形等）を策定していま称）や、町道グランメッセ木山線と す。
県道熊本高森線を結ぶ町道南北 また、説明会の開催に向線、第二南北線（いずれも仮称） けて準備を行っています。
の整備を行います。

・都市計画原案（幅員、線形等）を策定し、他の幹線道路の
都市計画原案と併せて1/8、1/9、1/10に説明会を開催します。
・説明会等における意見を踏まえ、都市計画決定等を進めていく予定です。

まちづくり協議会での検討
住宅地内の狭あい道路（4m未満 を進めていただいていま・住宅地内の狭あい道路の拡幅について、各地区のまちづくり協の生活道路）について、緊急時の す。
議会からの提案を踏まえて、復興まちづくり計画を策定します。
避難路や緊急車両の通行路として まちづくり提案における提・復興まちづくり計画に掲載する事業のうち、実施する事業の選機能するよう、拡幅等の整備を行い 案内容を具体化していくた
定を個別に行っていきます。
ます。
めに復興まちづくり計画の策定に取り組んでいます。

1/8、1/9、1/10に住都市計画決定を行ったのち、設計等に着手し民説明会を実施したうていく。（予定）

えで都市計画決定※事業スケジュールについては、改めてお知ら

（予定）

せします。

まちづくり提案を受けなが事業内容を確定しながら、平成29年度より、

ら、平成29年度中に復順次事業に着手（予定）興まちづくり計画を策定※事業スケジュールについては、改めてお知ら

（予定）

せします。

交通管理者との協議の状況によっては、路線ごとにスケ
ジュールが異なってくる可能性があります。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年12月末現在） （9/9）
分類

事業

担当課・係

益城中央被災市街地
復興整備課
復興土地区画整理事
復興まちづくり係
業
生
活地
区

新住宅エリア整備事業

復
興
事
業

住
宅

復興整備課
復興まちづくり係

事業概要（被災状況、復興目標）

木山地区における「災害に強いまちづくり」の実現や、「公共施設の整備」、「商店街の活性化」等を一体的、かつ効率的に推進するために、
区画整理事業を進めていきます。

現時点の状況
（平成29年12月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

・都市計画決定により事業の施工範囲が確定後、計画区域内
都市計画決定の手続きをの用地について必要に応じて先行買収を行っていきます。
行うために、再度都市計
・事業計画について国からの認可をうけた後、仮換地指定に向画審議会を開催すべく調け手続きを進めていきます。仮換地指定後、順次造成工事等整を行っています。
に着手していきます。

住まいの再建のために、既存市街地の復旧・復興事業の状況にあわ新住宅エリアの整備に向 ・新住宅エリアの整備に向けて、民間活力の導入等について検せて、復興に寄与する住宅や商けて民間活力の導入等の 討しています。一部、民間事業者による地区計画の検討が進め
業、サービス、防災・公共機能等を検討を進めています。
られています。
配置するエリアの整備を進めていきます。

・H30.1月から仮申し込みの受け付けを開始し、6月に本申込みを行う予定です。入居の決定は8月頃を予定しています。
・飯野、福田、津森地区に整備する災害公営住宅は地区ごと
1/15から開始する災害
自力での生活再建が困難な世帯のに整備する各10戸についてH31.1月から入居を開始する予定
災害公営住宅整備事 復興整備課
公営住宅の仮申し込みの生活再建を支援するために、町内です。当該10戸分以外については完成したものから順次入居
業
災害公営住宅係
受け付け準備を行っていまに災害公営住宅を整備します。
開始していく予定です。
す。
・広安、広安西、木山地区に整備する災害公営住宅は
H32.3月以降、完成したものから順次入居開始していく予定です。

街区公園・避難地整
備事業

復興整備課
復興まちづくり係
都市建設課
都市計画係

公
園

震災記念公園整備事 企画財政課
業
復興企画係

まちづくり協議会での検討を進めていただいていま・生活に密着した公園（災害時の一次避難地）として整備しす。
ていくために、各地区のまちづくり協議会からの提案を踏まえて、住宅地内の生活に身近な公園・避まちづくり提案における提 復興まちづくり計画を策定します。
難地を整備していきます。
案内容を具体化していくた ・復興まちづくり計画に掲載する事業のうち、実施する事業の選
めに復興まちづくり計画の 定を個別に行っていきます。
策定に取り組んでいます。

「平成28年熊本地震記
憶の継承」検討・推進委 ・平成29年度中に、「平成28年熊本地震記憶の継承」検討・
震災の記憶を継承していくための公員会を設置し、基本構想 推進委員会で基本構想を作成の上、平成30年度以降、計画園を整備していきます。
の策定に向けて検討を進 策定や設計に着手していきたいと考えています。
めています。

平成29年度
1Q

2Q

3Q

平成30年度
4Q

平成29年度中には都市計画決定を行う

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

仮換地指定後、順次造成工事に着手（予定）

整備方針を策定し、民間事業者による開発を誘導していきます。（予定）

民間活力の導入を検討していく。

用地取得交渉及び基順次着工。完成したものから入居を開始（予定）

本・実施設計を進める。
（飯野・福田・津森地区に整備す（広安・広安西・木山地区についる各10戸についてはH31.1から入ては建設用地が確保できた箇所か

居開始予定。その他は建設用地が ら整備に着手していきます。一部は確保できた箇所から整備に着手して H32.3から順次入居開始予定）
いきます。）

まちづくり提案を受けなが事業内容を確定しながら、平成29年度より、

ら、平成29年度中に復順次、事業に着手（予定）興まちづくり計画を策定※事業スケジュールについては、改めてお知ら

（予定）

せします。

平成29年度には基本構想（目的、場所等）を整理（予定）

平成30年度に計画

平成31年度以降、設計策定（予定）に着手（予定）備考