資料３

福島第一原発の廃炉・汚染水対策の状況
について

廃炉・汚染水対策チーム
平成２８年７月３１日

汚染水対策の進捗と今後の見通し

1

これまでの取組と成果（～2016年3月）

近づけない

建屋への地下水流入量

約400㎥/日（2011.6～2014.5）

地下水バイパス稼働【2014.5～】

今後の見通しサブドレン稼働【2015.9～】

約300㎥/日

敷地舗装90%完了【2016.3時点】

約200㎥/日（2014.5～2015.9）

凍土壁（陸側遮水壁）閉合【2016.3凍結開始】

建屋への地下水流入量を100㎥/日未満に抑制【2016年度内】●：地下水ドレン： 地下水ドレン■：第一段階における未凍結箇所（2015.9～2016.2）※汚染水発生量については、建屋への地下水流入量に加え、地下水ドレンなどの建屋海側の井戸から建屋への移送量も影響（約300㎥／日）。ただし、これらも凍土壁（陸側遮水壁）の閉合等に伴い、減少する見込み。

漏らさない

取り
除く

周辺海域の放射性物質濃度

水ガラスによる地盤改良【2014.3】※これに伴いウェルポイントからの汲み上げを開始【2013.8】

海側遮水壁閉合【2015.10】※これに伴い地下水ドレンからのくみ上げを開始【2015.11】

約1万Bq /L

※処理水用タンクの総容量約83万㌧のうち約73万㌧（約9割）【2016.2時点】

検出限界値（0.7Bq/L）未満（2011.3）※南放水口付近のセシウム137の値（月平均）

敷地境界の追加的な実効線量

溶接型タンクの増設

地下水の流れ（2016.3）※南放水口付近のセシウム137値（3/21-3/29）

タンク内汚染水の処理が概ね完了【2015.5】→累計約76万 m3※更なるリスク低減の観点から、ALPS処理を継続。

約11mSv/年

建屋内滞留水処理（2016.3）

１号機タービン建屋を循環注水ラインから切り離し【2016.3】

ALPS処理水の長期的取扱いの検討【2016年度上半期～】
建屋内滞留水の処理完了【2020年内】
カバーオール２重等エリア
カバーオールエリア
一般作業服エリア＜その他＞○Ｋ排水路の港湾内への付け替え【2016.3】○一般作業服着用可能エリアの拡大【2016.3】○廃炉・汚染水対策に従事している作業チームへの感謝状授与【2016.4】○廃棄物の処理処分に関する基本的な考え方のとりまとめ【2017年度内】○トリチウム分離技術検証試験事業終了【2016.3】＜断面図＞

トレンチ内汚染水の処理が全て完了【2015.12】→累計約1万m3

1mSv/年未満（2012.3）＜平面図＞

廃炉対策の進捗と今後の見通し
対策

2015年度

2016

建屋カバー撤去完了

ダストの飛散防止対策を実施後、建屋カバー撤去開始【2015.10.5時点で屋根パネルは全て撤去】
1号
機

22017

2018

2019

安全第一
福島第一

取り出しプラン選定に先立ち、２号機建屋上部の解体箇所の決定【2015.11.26】

615体

注水

オペレーティングフロアへアクセスするための構台の設置開始【2016年度】

燃料取り出し（2020年度）

構台
福島第一
安全第一
福島第一
福島第一
安全第一
安全第一

注水

（参考）
事故当初のオペレーティングフロア

使用済燃料プール内の最大のガレキ（約25t）を撤去完了【2015.8】（参考）現在のオペレーティングフロア

566体

福島第一
安全第一

ロボット内部調査に向けた事前調査を実施【2015.10】

楢葉モックアップセンター
本格運用開始【２０１６ . 】「ヘビ型」ロボット内部調査【2015.4】

２号
機
３号
機

燃料取り出し（2020年度）

取出装置の設置開始【2016年度】 ＜取り出し開始時（2017年度）のイメージ＞

燃料取り出しガレキ撤去・除染等→燃料取り出しカバー設置等

デブ
リ
取り
出し

＜取り出しプラン（2017年度決定）のイメー
ジ＞

建屋上部解体等

準備工事

１号
機

2022

392体

注水

2号
機

3号
機

2021

＜取り出し開始時（2020年度）のイメージ＞

建屋カバー解体→ガレキ撤去・除染等→燃料取り出しカバー設置等

燃料取り
出し2020（2017年度）

前回の調査結果を踏まえ、詳細な内部調査を実施予定「サソリ型」ロボット内部調査【周辺の除染作業等完了後、早期に実施予定】

引き続き、国内外の叡智を結集し、研究開発を実施。

4

原子炉格納容器内の状況把握／燃料デブリ取り出し工法の検討（研究開発）

号機毎の取り出し方針決定（2017年夏頃）

初号機の取り出し方法確定（2018年度上半期）

初号機の取り出し開始

凍土壁に関する直近の状況について3◇ 海側を中心とした先行凍結部分については、3/31の凍結開始以来、これまで凍結範囲の約99％が０℃以下に（7/26時点）。
壁の内外の水位差が拡大・維持されている等、遮水効果が発現し始めている。
◇ ４ｍ盤エリア（右下図）においては、凍土壁（海側）と地下水ドレンの間の水位差の減少に伴い、今後、地下水ドレンのくみ上げ量の減少（汚染水発生量の減少）が期待されるが、現時点においては降雨の影響等もあり、くみ上げ量は減少していない。
◇ こうした効果を早期に得るため、小石が多く地下水の流れが速いため未凍結となっている箇所（右下図▲）について、薬剤（セメント）を注入することで地下水の流れを遅くして凍結し易くする補助工法（※）の施工を実施中。
（※）水の通しやすさが局所的に高い箇所を周辺地盤と同等程度に低下させるもの。凍土壁と異なる壁を構築するものではない。

◇ また、山側を中心とした6/6からの凍結開始部分についても、これまでに約88%が０℃以下に（7/26時点）。第二段階（山側95～100%閉合）への移行に向け、遮水効果の評価に必要なデータをしっかりと収集・分析していく。
：凍土造成中：凍土造成完了・維持

４月

５月

夏

【第一段階における凍結箇所】

秋●：地下水ドレン■：第一段階における非凍結箇所

3/31に規制委の認可を得て凍結を開始。
<第一段階>
凍土壁（海側100%閉合）（７か所、山側凍結箇所全体の約５％）6/6より山側の凍結範囲を95％に拡大。

凍土壁（山側95%閉合）（※北側の一部と凍結しにくい箇所から凍結を開始）： 地下水ドレン▲：補助工法施工箇所

・汚染水発生量:約500⇒約250㎥/日<第二段階>
凍土壁（山側95～100%閉合）

東再度、規制委の認可を得て第二段階に移行。

・汚染水発生量:約250⇒約150 ㎥/日【凍土壁（海側）の内外水位】
3/31凍結開始

3.0

水位差の拡大・維持

120

9060
2.5

北側一部
（山側）

凍土壁（海側）150
降水量（mm/日）

水位（T.P.ｍ）

3.5【4m盤エリア断面 概略図】

水位差の拡大・維持

汚染された地下水を建屋に移送中

海側
遮水壁

▲

４ｍ盤エリア

▲
西▲

30

2.0

0
3/1

3/31
１F降雨

T.P.1.7m

4/30
5/30
6/29
凍土壁(海側)内側平均凍土壁(海側)外側平均

地下水ドレン水位との水位差の低下に伴い、地下水ドレンのくみ上げ量が減少する見込み

西地下水ドレン地下水の流れ（設定水位一定）東国内外の英知の結集～福島第一廃炉国際フォーラム（セッション、技術展等）～

4

 2016年4月10～11日、スパリゾートハワイアンズにおいて、「第1回 福島第一廃炉国際フォーラム」を開催。
 日本を含め、15カ国・641名の参加を得て、廃炉について、「地元とのコミュニケーション」、「トップレベルの廃炉に関する技術的検討」を主なテーマに議論を実施。
 また、海外16機関を含む37機関による、廃炉に関する技術展示会も開催。
会議の様子

主な議論（地元とのコミュニケーション分野）＜イギリス・コープランド市＞※事故炉（セラフィールド）の廃炉経験を有する自治体の代表。

マイクスターキー市長 ジェイミーリード議員

フォトセッションの様子

フォーラム会場の様子

 地元自治体には良いことのみならず悪いことも含めて情報を伝え、正直で透明な対話を行うことが重要。
 地元自治体との対話に基づく、地元自治体の意思決定への参加や地元自治体との協力が重要。

＜福島でコミュニケーションに取り組まれている方々＞

AFW吉川代表理事

廃炉・除染ロボット研究会、福島県庁の展示の様子

廃炉技術展の様子

原発震災を語り継ぐ会
高村主宰

放射線影響研究所
丹羽理事（元 福島県立医大）

国からの一方的な情報提供だけでなく、地域コミュニティにおける双方向のコミュニケーションが重要。
住民にも学ぶ意欲はあるが、専門用語をわかりやすく「翻訳」したり、学べる場と体験できる場を提供することが重要。