こんなのも作 っ てたんですね

真で 振 り 返 るえん
ル を写とつフェスティバ

制作側の気合が感じられます

フリーマーケット、盛り上がってます

アートも、やってます

こんなこともしてました
平成21年（2009年）（第7回） 金魚すくい

50

No.

発行元 小平・村山・大和衛生組合〒 187-0033 小平市中島町2番1号
電話 042-341-4345 FAX042-343-5374
令和2年9月発行
http://www.kmy-eiseikumiai.jp/●新しいごみ焼却施設の整備工事

平成17年（2005年）（第3回） ペットボトルタワー

平成15年（2003年）（第1回）の看板

地域版

小平・村山・大和衛生組合では、小平市・東大和市及び武蔵村山市（以下「３市」といいます。
）から排出される可燃ごみ等を焼却している『ごみ焼却施設』が老朽化・旧式化していることから、現在、新しいごみ焼却施設の整備を進めています。
工事期間中はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。

（１）工事状況（粗大ごみ処理施設解体）【令和２年８月撮影】

平成20年（2008年）（第6回） 壁画

来年 は、えんとつフェスティバル会場で皆様 が お会いできますように ! !
改めまして、連絡協議会からのお知らせです

工事用車両出入口

防音パネル設置

解体開始

解体開始

を中止します「えんとつフェスティバル2020」

平成26年（2014年）（第12回）

ぺぽかぼちゃ

令和２年10月に開催予定だった「えんとつフェスティバル2020」は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止いたします。
楽しみにされていた皆さま、大変申し訳ございませんが、ご理解をお願いいたします。

すずめうり

すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和２年１月に、パーゴラ(日陰棚)を設置しました。

（２）スケジュール年度

パーゴラの植物たち

令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和92020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
●

工事工程

はやとうり

ひょうたん

９月

令和２年度（２０２０年度）
10月
11月
12月
１月

作業用足場組立

３号ごみ焼却施設解体工事

建設工事（工場棟）
4・5号ごみ焼却施設解体工事

８月

粗大ごみ処理施設解体工事

粗大ごみ処理施設解体工事
●

７月

●

建設工事（管理棟）

２月

３月

３号ごみ焼却施設解体工事

３号ごみ焼却施設建物内清掃

アスベスト除去作業

作業用足場組立

建物解体作業

アスベスト除去作業
杭解体作業●

地下解体作業※写真は全て令和2年7月撮影
足湯の植栽は、ボランティアさんの手で、全て育てられています。
パーゴラの植物たちは、ボランティアさんの手を借り“みどりの屋根”を作り、皆さまをお待ちしています。
新しいパーゴラの“みどりの屋根”の下で足湯につかってみては？

令和２年７月から、粗大ごみ処理施設の解体を進めています。これまでに、足場の設置、プラント機械部品を除くアスベストの除去作業が終了し、建物の解体を始めています。プラント機械部品に含まれるアスベストは、建物解体作業にあわせて除去します。

●『可燃ごみ処理の広域支援』（令和３年４月から開始予定）〔概要〕（３）週間工程及び振動、騒音、粉じん測定結果の公表
１週間分の作業内容（週間工程）と、作業中の振動、騒音、粉じんの測定結果について、以下の場所に表示
しています。
作業内容等に関するご質問がありましたら、組合計画課（電話：０４２－３４１－４３４５）へご連絡ください。
【配置図】
和大

玉川上水駅へ

東へ

燃ごみの一部を処理できなくなるため、多摩地域の他の市町村等のごみ焼却施設で処理してもらうこと（広域支援）が必要となります。
【スケジュール】

４・５号
ごみ焼却施設

令和２年度

粗大ごみ処理施設

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

令和７年度

令和８年度

3号ごみ焼却施設②

4・5号ごみ焼却施設

３号ごみ焼却施設③

デジタルサイネージ（週間工程、振動、騒音等）

しゅん こ うでの運転となりますが、２つのごみ焼却炉のいずれかを定期補修等のため運転休止（炉停止）する期間は、３市から発生する可①

凡例①週間工程、振動、騒音の測定結果②週間工程、振動、騒音、粉じんの測定結果③週間工程（1）ごみ処理の広域支援が必要な理由

 令和３年度から新しいごみ焼却施設が竣 工する令和７年９月末までの間は、２つの既存ごみ焼却炉（４・５号ごみ焼却施設）

駅

市

新しいごみ焼却施設の整備工事期間中のうち、令和３年度から令和７年度までについて、３市の可燃ごみの一部を多摩地域の他の市町村等のごみ焼却施設で処理してもらうこと（広域支援）を予定しています。

新しい焼却施設

不燃・粗大
ごみ処理施設新しいごみ処理施設は、令和７年10月から本稼働する予定です。

可燃ごみ処理の広域支援

試運転

本稼働

令和３年４月〜令和７年９月（４年６ヵ月間）（２）より一層のごみ減量と分別の徹底にご協力を

粉じんの測定結果

令和３年４月から「可燃ごみ処理の広域支援」が始まります。
※現在、粗大ごみ処理施設の解体工事中です。粉じんの測定結果については、工事場所に合わせて表示場所を変更します。

他のごみ焼却施設に処理してもらう量を少しでも減らせるよう、より一層のごみの減量と分別の徹底が必要です。
引き続き、皆さま一人ひとりのご協力をよろしくお願いします。

「えんとつ全域版№52」に、“可燃ごみ処理の広域支援”についての詳しい記事があります。是非ご覧ください。

○「小平・村山・大和衛生組合のごみ処理事業に関する連絡協議会」について●小平市道第A-3号線（中島通り）の移設工事

小平市道第A-3号線（通称：中島通り、組合敷地東側の道路）を、東側に隣接する樹林（組合所有地）に移設し、組合敷地を一体化する工事を行っています。
一体化する部分は、仮設事務所の設置などで工事に活用するほか、工事完了後は緑地や管理棟の一部に利用します。
工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

緑道

水止用

野火

中島通り
（移設先）

“えんとつフェスティバル”とは現 在

移設先

小平・村山・大和衛生組合

中島通り
（現在）

「小平・村山・大和衛生組合のごみ処理事業に関する連絡協議会」（以下「連絡協議会」といいます。）はごみ処
理施設周辺住民と組合及び3市との間で、組合のごみ処理事業について、相互の意見交換及び連絡調整を図ることを目的として、平成10年10月に設置されました。衛生組合の周辺12自治会（現在、１自治会が活動休止中のため11自治会）と１管理組合の代表者、専任者及び３市の清掃担当課長と衛生組合の課長職で構成されています。
設置当初から現在まで、委員の皆さまをはじめ、地域の皆さまには、組合のごみ処理事業について、ご理解・ご協力をいただいています。
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止という観点から、連絡協議会の開催を延期しているため、残念ながら会議が開催されていません。
今まで、意見交換及び連絡調整へのご協力のほか、「えんとつフェスティバル」実施へのご協力を毎年いただいていますが、昨年度（えんとつフェスティバル2019）は大型台風接近の影響により中止になり、今年度（えんとつフェスティバル2020）は、新型コロナウイルス感染拡大の収束見通しがつかないなか、来場される皆さまの安全を確保しつつ、えんとつフェスティバルを開催することは難しいとの判断で中止になります。
今回は、このまま来年まで「えんとつフェスティバル」を待つのも少し寂しいので、衛生組合と連絡協議会主催の「えんとつフェスティバル」を簡単に振り返ってみます。

小平市道第Ａ－３号線移設工事（北側から）【令和２年８月】“環境を考えるきっかけづくり”と“地域づくり”をテーマに、連絡協議会を構成している自治会を中心としたごみ処理施設周辺住民と衛生組合のつながりだけではなく、“社会と自然、人と人とのつながりのあるまち”を目指し開催される“地域交流イベント”です。平成15年（2003年）からはじまりました。
今まで、ステージイベント、衛生組合の施設見学、クイズラリー、焼きそばの販売、フリーマーケット、デポジッ
ト制での飲み物・食べ物の販売等を実施しています。
当初は、“地域のイベント”でしたが、最近では知名度もあがり、趣旨の変更こそありませんが、小平市、東大和市、武蔵村山市では“ちょっと有名な、ちょっと大きいイベント”になっています。