益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し

令和2年（2020年）11月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

令和２年7月末時点版から令和２年11月末時点版における主な変更点
事業名変更点

ページ数

橋梁復旧事業・木山橋については、接続する横町線の拡幅に合わせた改良工事を実施します。
（令和5年3月竣工予定）
・寺迫第一橋については、益城中央被災市街地復興土地区画整理事業において架け替えを実施します。（令和3年5月竣工予定）
・上記以外の橋梁復旧工事は令和2年度末に完了予定です。

1

下水道復旧事業災害復旧工事が完了しました。（総延長22,286.7ｍ）
進捗状況の公表は今回までといたします。

２

宅地耐震化推進事業①大規模盛土造成地活動崩落防止事業
工事完了：１箇所 ⇒ 10箇所
②制度拡充分（避難路に接する擁壁復旧）
工事完了：18箇所 ⇒ 19箇所

2

役場庁舎復旧事業

新庁舎に必要な機能や配置計画、外観イメージなどをまとめた「新庁舎基本設計」を基にし、令和2年9月に詳細な設計である実施設計を完了しました。令和2
年度末までに庁舎建設にかかる各種工事の発注を完了する予定です。令和2年度末に建設事業に着手し、令和4年度中の新庁舎竣工を目指します。

3

複合施設（中央公民館、男女共同参画センター、地
令和2年7月に基本設計業務に着手し、令和３年1月には完了する予定です。
域ふれあい交流館）整備
事業

4

コミュニティ施設復旧事業

申請件数：55件 ⇒ 57件
完了件数：52件 ⇒ 55件

５

都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）
拡幅整備事業歩道部の開通延長：548ｍ ⇒ 705ｍ

6

都市計画道路整備事業（幹線道路4路線）

スケジュールの変更（用地交渉期間を令和4年度以降まで延長）

6

整備予定避難路の箇所数：全49件 ⇒ 全47件
着手済み件数：34件（測量・設計まで完了16件、工事発注18件）
住宅地内狭あい道路拡
幅・避難路整備事業

避難地整備事業【全整備件数が減少した理由】
・寺中の避難路（１件）は、地元の要望により取り下げ。事業計画より削除済み。
・福富の避難路（１件）は、地権者の合意が得られず、実施不可。
工事完了件数：16件 ⇒ 17件
測量・設計完了件数：2件 ⇒ 3件

267益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年11月末現在） （1/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和２年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

道路復旧事業
（町道）

復旧事業課
工務係

道路

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

復旧事業課
宅地復旧係

町内の道路197箇所について、順 契約済み：192箇所
次、復旧を行っていきます。
工事完了：189箇所

・令和２年度は、他事業との調整により工事が実施できなかった箇所の工事に取り組んでいきます。
・道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧事業を実施せずに、直接、道路拡幅等の事業を実施する可能性もあります。

以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・申請受付を継続します。また、申請に関する相談の受付も行っ・一般交通の用に供されているておりますのでご相談ください。
・公道に接する
役場仮設庁舎の南館で受付を・幅員が概ね1.8ｍ以上行っています。
※なお、令和３年度以降の実施については、復興基金事業の・所有者の異なる住宅が連担して2動向に合わせて対応していく予定です。
戸以上建ち並んでいる

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

令和3年度
4Q

1Q

2Q

平成30年度中に、他事業との調整により令和２年度中に全ての工事一部の工事を除いて実施できなかった箇所を完了予定

ほぼ全ての工事を発の工事を発注し完成

注予定

を目指す

3Q

4Q

令和4年度以降

備考

交付申請受付※令和３年度以降については、県の復興基金事業の動向にあわせて対応・集落等で維持管理している

イン
フラ
復
旧

※県の復興基金事業を活用。

橋梁

橋梁復旧事業

復旧事業課
工務係

町内の橋梁20箇所について、順次、復旧を行っていきます。

・契約済みの19箇所のうち木山橋と寺迫第一橋を除く17箇所について、令和2年度には工事完了の予定です。（13箇所の工事を県に委託し、6箇所の復旧工事を町で実施します。）
・基本的には、従来どおりの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する町道の整備事業と連携しながら、橋梁の幅員や架橋場所を変更していく予定です。
・木山橋については、接続する横町線の拡幅に合わせた改良※寺迫第二橋については被災工事を実施します。（令和5年3月竣工予定）
市街地復興土地区画整理事
・寺迫第一橋については、益城中央被災市街地復興土地区業として架け替え済みです。
画整理事業において架け替えを実施します。（令和3年5月竣工予定）
契約済み：19箇所
工事完了：14箇所
廃工：１箇所（寺迫第二橋）

令和2年度中に工事完了（予定）

令和２年度中に工事完了【秋津川復旧工事】

河川

河川復旧事業（県事業）

・秋津川復旧については、「堤防道路の嵩上げ」を基本として、公河川や砂防の役割を果たす河川 契約済み：35箇所復旧工事が完了しました。（橋梁災復旧工事の周辺の堤防をについて、河川及び堤防の復旧を 工事完了：35箇所除く）行っていきます。
※町側は復旧事・橋梁災害復旧工事に伴い秋津川堤防道路が部分的に通行（秋津川、木山川、迫川、鉄砂※秋津川、木山川は橋梁災害業課工務係が担止めになりますのでご注意ください。
川、妙見川の35箇所）
復旧工事の周辺堤防を除く
当
県央広域本部
土木部

橋梁災害復旧工事周辺を除き堤防復旧工事完了【迫川復旧工事】
令和元年10月工事完了【鉄砂川復旧工事】
令和元年8月工事完了【被災橋梁内訳】
・秋津川6橋（6橋契約済み、工事完了4橋）
・木山川 7橋（7橋契約済み、工事完了6橋）
・その他 6橋（6橋契約済み、工事完了4橋）

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年11月末現在） （2/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和２年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

下
水道

水道

下水道復旧事業

水道復旧事業

下水道課
工務係

水道課
工務係

被災管渠延長：被災した下水道施設・管渠の復旧 22,286.7mを行っていきます。
(被災管渠延長 22,286.7m)
契約済み：22,286.7m
工事完了：22,286.7m

・平成31年度/令和元年度中に発注完了、令和２年度10月末工事完了

被災管渠延長11,856m
被災した水道施設・管渠の復旧を行っていきます。
契約済み：11,856m(被災管渠延長 11,856m)
工事完了：11,846m

・令和２年度にすべて工事完了予定です。
・（道の上～第一畑中橋：約190ｍ）
第一畑中橋は橋梁及び付近の配管工事は11月に完了。
道の上橋付近（約10ｍ部）は復興整備課の行う災害復旧工事に合わせて、施工。１２月契約済み。２月末には完了予定。

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

令和3年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和4年度以降

平成31年度/令和元年度中に発注及び工事完了（予定）
発注完了、令和２年度10月
工事完了

2箇所の橋梁部を惣領橋：（完了）除いて工事完了

道の上橋～第一畑中橋 180ｍ
（令和2年11月に完了）
道の上橋：10ｍ（令和2年度12月契約 2月頃完了予定）

被災宅地復旧支援事
復旧事業課
業
宅地復旧係
※復興基金事業

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工事、地盤復・令和3年度まで申請を受け付けていく予定です。
旧工事、住宅基礎のジャッキアップ 役場仮設庁舎の南館で受付を ※ただし、令和元年度末までに事前申し込みを受け付けた分を行っています。
工事、旧擁壁の撤去工事など）
令和３年度まで事業実施予定。

事前申込者の交付申請受付（令和3年度まで）※県の復興基金事業を活用。

宅地耐震化推進事業
宅
地
・住宅
復
旧宅
地

①大規模盛土造成地
滑動崩落防止事業
復旧事業課
宅地復旧係
②制度拡充分（避難路に接する擁壁復旧）

がけ地近接等危険住宅移転事業

復旧事業課
建築係①3,000㎡以上、10戸以上又は①契約済み：39箇所
盛土5m以上、5戸以上の宅地で工事完了：10箇所
避難路への影響のある擁壁を復旧（対象全39箇所）します。
②擁壁の高さ2m以上かつ2戸以上が連なる宅地で避難路に影響のある擁壁を復旧します。

②契約済み：21箇所
工事完了：19箇所（対象全21箇所）①復旧工事①令和２年度までの全件工事完了を目指します。

（令和2年度までの予定）②令和２年度までの全件工事完了を目指します。

①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災
害特別警戒区域
・引き続き申請を受け付けていきます。
①②③のいずれかの区域に存する役場仮設庁舎の南館で受付を既存不適格住宅の移転に要する行っています。
※事業の詳細については、復旧事業課 建築係 にご確認くだ費用を補助します。
さい。
（既存住宅除去費等の補助及び住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）②復旧工事（令和２年度までの予定）

交付申請受付（継続）備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年11月末現在） （3/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和２年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

宅
地・
住宅
復
旧

土砂災害特別警戒区
域内住宅再建支援事
復旧事業課
業
建築係
※復興基金事業
住宅

住宅耐震化支援事業※復興基金事業

復旧事業課
建築係

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内の自己用住宅に区域指定前から居住し、熊本地震により・引き続き、申請を受け付けていきます。
半壊以上の被害を受け、再建役場仮設庁舎の南館で受付を（移転、建替え）が必要となった行っています。
※なお、令和3年度以降の申請の可否等については、復興基方の移転に要する費用を補助しま金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
す。
※県の復興基金事業を活用します。
戸建て木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事、及び耐震シェルター工事等を行う場
令和2年度の申請は、現在受合に、その費用の一部を補助しま付中です。
す。
※県の復興基金事業を活用します。

・令和2年度は,令和2年4月1日～令和2年12月28日までを申請期間として受付を行います。
・令和3年度は4月1日から12月28日まで申請受付を行う予定です。
※なお、令和3年度以降の申請の可否等については、国庫補助や復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。

【災害復旧工事】
被災した農地等の復旧工事を行い 災害復旧事業として査定を受ます。
けた農地64ヶ所、農業用施設

農地

農地等

農地等復旧事業

復旧事業課※一部復興基金事業 農林整備係

公共施
設

役場庁舎
復旧事業

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q3Q

令和3年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和4年度以降新庁舎に必要な機能や配置計画、外観イメージなどをまと ・令和2年度末までに庁舎建設にかかる各種工事の発注を完
新庁舎等建設推被災して使用できなくなった役場庁 めた「新庁舎基本設計」を基に 了する予定です。
進課・新庁舎等舎の解体及び新築を行います。
し、令和2年9月に詳細な設計 ・令和2年度末に建設事業に着手し、令和4年度中の新庁舎建設推進係である実施設計を完了しまし 竣工を目指します。
た。

備考

交付申請受付※令和3年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

交付申請受付※令和3年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応【災害復旧工事】

158ヶ所について順次工事を令和2年度に工事完了（予定）【農地自力復旧事業】行っています。
・災害復旧工事については、令和２年度中の完了を目指してい農家自ら行う小規模な農地等の復 契約済み：222箇所(県への きます。
【農地自力復旧事業】
旧工事に要する費用を補助しま
工事委託分27ヶ所を含む。）
す。
工事完了：215箇所
・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けていきます。
交付申請受付【小規模農業用水路・農道の早期 農地自力復旧事業補助金に復旧支援事業】※令和2年度も引き続き、申請を受け付けていきます
ついては、役場仮設庁舎の南関係者自ら行う小規模な農業用 館で受付を行っています。
・小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、水路・農道の復旧工事に要する費引き続き申請を受け付けていきます。
用を補助します。
【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】
小規模農業用水路・農道の早※農地自力復旧事業及び小規模 期復旧支援事業については、農業用水路・農道の早期復旧支 役場仮設庁舎の南館での受付
援事業については、県の復興基金 を行っています。
事業を活用します。

施設
復
旧2Q

農地自力復旧事業及び小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事
業については、基金の申請数及び県の予算状況次第では令和2年度で終了の可能性
有交付申請受付※令和2年度も引き続き、申請を受け付けていきます

基本・実施設計

令和2年度～令和4年度に新築工事実施（予定）

解体工事（平成30年7月末完了）

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年11月末現在） （4/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和２年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q【複合施設】
・令和2年7月に基本設計業務に着手し、令和３年1月には完了する予定です。
複合施設（中央公民
中央公民館、男女共同参画セン 現在の仮設庁舎建設地を複新庁舎等建設推館、男女共同参画セン
ター、地域ふれあい交流館の3施設 合施設の建設候補地に選定 【地域ふれあい交流館】
進課・新庁舎等
ター、地域ふれあい交を複合施設として、現在の仮設庁 し、基本設計業務に着手しまし ・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケ
建設推進係流館）整備事業
舎周辺に新設整備を行います。
た。
ジュールが分かり次第お知らせします。

2Q

3Q

公設
復
旧共施
設

文化会館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

被災した文化会館の復旧（修繕）を行います。

・予定工期は令和2年度末までです。
・平成30年7月から令和2年度末までの期間は復旧工事のため施設の各種復旧工事に着手し閉館の予定です。ています。
・令和2年度末に工事を完了し、令和3年7月に開館の予定です。

益城中学校
復旧事業

学校教育課
学校教育係

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

現在、新築工事等を進めています。

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

複合施設建設検討委員会
及び基本計画策定複合施設建設候補地選定

基本設計

令和3年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和4年度以降

実施設計（予定）【中央公民館】

解体工事（令和元年10月に解体完了）

復旧工事（令和2年度完了予定）

新築工事等実施
・現在と同じ場所での再建を進め、令和2年度中の完了を目指して工事を進めていきます。

3Q【複合施設】※中央公民館、男女共同参画センターは解体工事が完了しました。
施

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

基本・実施設計

解体工事（9月~3月）（令和２年度完了予定）

用地取得（予定）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年11月末現在） （5/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

事業概要
（被災状況、復興目標）

担当課・係

現時点の状況
（令和２年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

自治公民館
復旧事業
※復興基金事業

コミュニティ施設復旧事業※復興基金事業
施設
復
旧

生涯学習課
生涯学習係

生涯学習課
生涯学習係

地域
施設
消防詰所復旧事業※復興基金事業

共同墓地復旧事業※復興基金事業

危機管理課
危機管理係

復旧事業課
宅地復旧係

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

令和3年度
4Q

1Q

2Q

町内の自治公民館の復旧に要する 復興基金事業の要項に沿って ・引き続き、申請を受け付けていきます。
費用を補助します。
事業を行っています。
※県の復興基金事業を活用します。

（予定件数：51件、完了件数：49件）※なお、令和3年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

地域・集落におけるコミュニティの場 復興基金事業の要項に沿って・引き続き、申請を受け付けていきます。
として長年利用されてきた施設の復 事業を行っています。
旧に要する費用を補助します。
（予定件数：76件、申請件※なお、令和3年度以降の実施については、復興基金事業の※県の復興基金事業を活用しま 数：57件、完了件数：55
動向に合わせて対応していく予定です。
件）
す。

各地域の消防詰所の復旧を行って 順次復旧事業を実施していまいきます。
す。
※県の復興基金事業を活用します。

（予定箇所数：12件、完了
箇所数：4件）

交付申請受付※平成31年度/令和元年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応※令和3年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成29年度から令和3年度にかけて実施予定です。）

集落共有の墓地における、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に・引き続き申請受付を継続していきます。
役場仮設庁舎の南館で受付を要する経費を補助します。
※なお、令和３年度以降の実施については、復興基金事業の行っています。
動向に合わせて対応していく予定です。
※県の復興基金事業を活用します。

消防詰所復旧
平成29年度～令和3年度（予定）

交付申請受付※令和３年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

1８箇所のフラップゲート工事完了3箇所のフラップゲート工事

内水氾
濫対策

内水氾
濫
対策

内水氾濫対策事業下水道課
内水対策係

河川からの逆流を防止するた
平成30年度に作成した雨水総合 め、河川吐口にフラップゲート等
管理計画に基づき、ポンプの都市 設置のための設計・工事等を （１）フラップゲートの設置：河川吐口にフラップゲートを設置
計画決定等を令和元年度に行い、 行っています。
河川からの逆流を防止します。
令和2年度からポンプ工事に着手（２）ポンプによる強制排水：３地区（妙見・福富・安永）
し、令和7年度までの完成を目指 応急的な排水機能回復工事の排水路にポンプを設置し、河川に強制排水する。
し、浸水被害の防止に努めます。 に向けた測量設計・工事を行っています。

道路側溝機能回復工事【ポンプ場3箇所の都市計画決定及び下法認可】【用地測量・用地買収】【ポンプ場基本・実施設計】【ポンプ施設工事 ３箇所】

3Q

4Q

令和4年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年11月末現在） （6/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和２年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

道路

用地取得交渉を継続して行っ
熊本県益城復興ております。
・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を行っ
事務所
益城町広崎（熊本市境）から益ています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行っていきま
都市計画道路益城中 街路工務課
城町寺迫（国道443号線との交 平成31年（2019年）１月にす。
街路用地課
央線（県道熊本高森差点）までの約3.5kmについて拡 着工したモデル地区を含め線）拡幅整備事業※町側は復興整 幅等の整備を行います。（4車線、 705mの歩道部を開通。その ・事業効果の早期発現を目指すとともに、事業用地引き渡し
他18箇所1,037mの区間
備課復興まちづく 幅員27m）
後、順次迅速に工事着手を行っていきます。
で、現在、工事を進めていまり推進室が担当
す。

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

用地取得交渉・契約

1Q

2Q

3Q

4Q

令和4年度以降

備考

令和7年度まで実施の進捗に応じて、順次

（予定）

工事を開始
モデル地区の整備（広崎・安永）県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）

事業主体である熊本県により、
県道益城菊陽線（惣領地区）に 用地交渉が進められています。
ついて、惣領交差点より南の区間 また、惣領橋の橋梁工事は、町側は都市建設
令和2年度内には用地取得交渉を完了し、令和３年度以降にの拡幅等の整備（歩行者・自転 令和2年度までには着工する予課工務係が担当
惣領橋の橋梁工事、歩道整備の工事に着手予定です。
車の通行空間確保等）を熊本県 定でしたが、入札不落等を受が事業主体として進めています。
け、実施方針の検討がなされています。

用地取得交渉国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

国道443号（寺迫地区）につい
都市計画道路益城中央線て、寺迫交差点より南の未整備区
町側は都市建設（県道熊本高森線）の拡幅間の改良等の整備(安全・安心な課工務係が担当整備に伴う取付道路区間とし通行機能確保等)を熊本県が事業て整備が予定されています。
主体として進めています。

県道熊本高森線拡幅整備の進捗に併せて、

道路

令和3年度
4Q

歩道整備
（予定）

・都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅整備の進捗に併せて事業を進めていきます。

用地取得交渉や工事を開始していきます。

復興事
業
復興整備課
都市計画道路整備事 復興工務係
業（幹線道路4路線） 都市建設課
都市計画係

東西線の馬水・安永区間以外の測量設計が完了しました。また、境界立会についても概ね完
町道横町線、国道443号と県道・用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用了しました。
益城菊陽線を結ぶ東西線、町道グ地交渉に取り組んでいきます。
現在、横町線、東西線、第２ランメッセ木山線と県道熊本高森・用地がある程度取得でき次第、道路工事に着手していきま
南北線の土地評価および建物線を結ぶ南北線、第二南北線のす。
調査を実施しています。完了し４路線の整備を行います。
・事業認可区間を一部延長します。
たところから用地交渉を進めていきます。

都市計画決定測量・設計

用地交渉※個別路線のスケジュールについては、別途お知らせします。

及び事業認可
境界立会
用地測量
工事着手
建物等調査
建物等調査

道路

住宅地内狭あい道路
拡幅・避難路整備事
業

復興整備課
復興工務係
まちづくり推進室
都市建設課
都市計画係

各地区のまちづくり協議会からの避難路整備に係る提案を具体化していくための復興まちづくり計画を策定しました。
住宅地内の狭あい道路（4m未満 全47件の整備予定避難路のの生活道路）について、緊急時の うち、18件は工事発注（内9避難路や緊急車両の通行路として 件は工事完了）、16件は測機能するよう、拡幅等の整備を行 量・設計まで完了。（着手済います。
み：34件/47件）
広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画を都市計画決定しました。

・随時、復興まちづくり計画の見直しを行っていきます。
・測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工事に着手していきます。
・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画制度を活用し、計画で指定する範囲内で今後新設される道路、公園、建築物などに関するルールを定めていきます。

まちづくり提案を踏

測量・設計

拡幅整備にまえた復興まちづく

用地交渉

順次着手しり計画の策定ていく。

地区計画の都市計画決定（適宜）益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和２年11月末現在） （7/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和２年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

生
活地
区

復興事
業

生
活地
区

第4期仮換地指定を行いました。
熊本県益城復興 都市拠点にふさわしい行政・商業・ 仮換地指定を行った箇所につ事務所
サービス・交通結節等、高次の都 いては、工事の準備ができ次
益城中央被災市街地 区画整理工務課 市機能を誘導するとともに、快適で 第、順次工事に着手していき、
復興土地区画整理事 区画整理用地課 災害に強いまちづくりの実現に向造成工事が終わり次第、順次業
け、道路や公園等、公共施設の整 宅地の引渡しを行っています。
復興整備課
備改善と宅地の利用増進を図りま 第5期以降の仮換地指定に向まちづくり推進室 す。
けて、引き続き仮換地（案）の個別説明や調整を進めています。

新住宅エリア整備事業

都市建設課
都市計画係

避難地

避難地整備事業

都市建設課
都市計画係
危機管理課
危機管理係

4Q

1Q2Q

3Q

4Q

住宅地内の生活に身近な避難地を整備していきます。

各地区のまちづくり協議会からの避難地整備に係る提案を具体化していくための復興まちづく ・随時、復興まちづくり計画の見直しを行っていきます。
り計画を策定しました。
・測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工事に着手していきます。
全22件の整備予定避難地のう ・避難地等において、防災機能の強化を目的とした防災施設のち、工事発注した17件は全て 設置を検討しています。
完了。3件は測量・設計完了。
（着手済み：20件/22件） ・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画制度を活用し、計画で指定する範囲内で新設される道路、公広崎地区、福富地区に、まちづ 園、建築物などに関するルールを定めていきます。
くり提案を基本とした地区計画を都市計画決定しました。

2Q

第4期

3Q

令和3年度
4Q

1Q

2Q

第5期仮換地指定

仮換地（案）の個別説明

・令和10年3月末までの事業施行期間を予定しています。

新住宅エリアの整備に向けて基本方針を策定し、民間活力による住宅地開発の検討を進め ・新住宅エリア内の他地区においても、地区計画の相談があり。ています。
関係機関と協議を行っております。
宮園一ノ迫地区計画（宅地 ・町道整備（幹線道路整備）等に併せて住宅等開発の基礎96区画、店舗5区画）令和3 となる下水道などの都市インフラの整備を検討しています。
年3月に造成工事完了予定。

1Q（令和2年10月）（事業着手）
・仮換地指定を行った箇所については、移転補償契約等の進捗に応じて、隣接する道路等もあわせて、造成工事に着手していき、造成工事が終わり次第、順次宅地の引渡しを行っていきます。

令和2年度

平成31年度/令和元年度

3Q

事業計画決定の公告 第1期 第2期 第3期

住まいの再建のために、既存市街地の復旧・復興事業の状況にあわせて、復興に寄与する住宅や商業、サービス、防災・公共機能等を配置するエリアの整備を進めていきます。

復興整備課
復興工務係まちづくり推進室

2Q

仮換地指定後、順次造成工事着手
宅地引渡し（令和2年6月～）

新住宅エリア内の都市的土地

新住宅エリア利用を図るため、地区計画を基本方針を策定検討し進めていく。

都市計画道路及び下水道の設計等

まちづくり提案を踏

測量・設計

整備工事にまえた復興まちづく

用地交渉

順次着手しり計画の策定

地区計画の都市計画決定ていく。

3Q

4Q

令和4年度以降

備考