益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し令和元年（2019年）11月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

令和元年７月末時点版から令和元年１１月末時点版における主な変更点
事業名

変更点

ページ数

道路復旧事業（町道）

・契約済み箇所が、１８４箇所⇒１９２箇所になりました。
・工事完了箇所が、１４０箇所⇒１４８箇所になりました。
（全１９７箇所）

1

道路復旧事業（町有道路、里道、水路）

・工事完了箇所が、以下のとおり更新されました。
水路：１５０箇所⇒１６５箇所
里道：２９３箇所⇒３１９箇所
町有道路：４０箇所⇒５３箇所
計：４８３箇所⇒５３７箇所

1

橋梁復旧事業

・契約済み箇所が、１３箇所⇒１７個所になりました。（全２０箇所）

1

河川復旧事業（県事業）

・工事完了箇所が、２８箇所⇒３４箇所になりました（全３５箇所）。
・鉄砂川の復旧工事は令和元年８月に完了しました。
・迫川の復旧工事は令和元年１０月に完了しました。

２

都市公園復旧事業・補助対象外箇所が、１９箇所⇒２０箇所になりました。２０箇所は全て契約済みであり、そのうち工事完了箇所は１８箇所になりました。２箇所の工事未完了箇所は、令和元年度中に完了予定です。
・補助対象箇所も含め、全２５箇所⇒全２６箇所になりました。

2

下水道復旧事業

・土地区画整理事業の影響により、１１９ｍ分が廃工になりました。
・契約済み延長が、２１,９９８ｍ⇒２２,２７０ｍになりました。
（契約率１００％）
・工事完了延長が、１６,０１４ｍ⇒１８,４２２ｍになりました。
（工事予定延長：２２,２７０ｍ）

２

水道復旧事業

・契約済み延長が、１１,６１６ｍ⇒１１,６６６mになりました。
（被災管渠延長：１１,８５６ｍ）

2

宅地耐震化推進事業①大規模盛土造成地滑動崩落防止事業
・契約済み箇所が、３２箇所⇒３９箇所になりました。
・工事完了箇所が、０箇所⇒１箇所になりました。（全３９箇所）①大規模盛土造成地滑動崩落防止事業②制度拡充分（避難路に接する擁壁復旧）②制度拡充分（避難路に・契約済み箇所が、２０箇所⇒２１箇所になりました。
接する擁壁復旧）
・工事完了箇所が、１５箇所⇒１７箇所になりました。（全２１箇所）

2

３

令和元年７月末時点版から令和元年１１月末時点版における主な変更点
事業名

変更点

ページ数

農地等復旧事業

・復旧対象農業用施設が、１２５箇所⇒１５９箇所になりました。
・契約済み箇所が、２１７箇所⇒２２４箇所になりました。
・工事完了箇所が、１６７箇所⇒１８６箇所になりました。
（復旧対象農地および農業用施設：全２２５箇所）

４

役場庁舎
復旧事業

・令和元年１１月より、土地の造成工事を開始しました。
・令和元年１１月２９日から同１２月２３日まで、基本設計案についてパブリックコメントを実施します。

４

複合施設（中央公民館、
男女共同参画センター、地・中央公民館の解体工事は令和元年１０月に完了しました。
域ふれあい交流館）整備
事業

４

益城中学校復旧事業

・令和２年度の完成を目指し、現在と同じ場所にて工事中です。

5

自治公民館復旧事業

・完了件数が、４５件⇒４７件になりました。
（予定件数：全５２件）

5

コミュニティ施設復旧事業

・予定件数が、６５件⇒６７件になりました。
・完了件数が、３９件⇒４４件になりました。（申請件数：４８件）

5

消防詰所復旧事業

・復旧予定箇所数が、全６件⇒全１２件 になりました。

5

都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）
拡幅整備事業

・施工中箇所が、６箇所⇒１０箇所になりました。

６

住宅地内狭あい道路拡
幅・避難路整備事業

・測量設計中件数が、１３件⇒５件になりました。
・測量・設計完了件数が、１８件⇒２０件になりました。
・工事発注件数が、３件⇒９件になりました。
（工事予定件数：全４９件）

７

益城中央被災市街地復興土地区画整理事業

・令和元年９月に、第２期仮換地指定を行いました。
・令和元年１１月１０日に着工式を行いました。
・現在、第３期以降の仮換地指定に向けて調整中です。
（仮換地指定を行った箇所については、順次工事に着手していきます）

７3令和元年７月末時点版から令和元年１１月末時点版における主な変更点
事業名

変更点

ページ数

災害公営住宅整備事業

・中砥川地区の７戸は、１月完成・入居開始予定です。
・古閑地区の１０戸は、１２月完成・入居開始予定です。
・広崎第３団地の４３戸は、１月完成・入居開始予定です。
・宮園第１地区の２４戸は、１２月完成・入居開始予定です。
・宮園第２地区の６戸は、１２月完成・入居開始予定です。

8

避難地整備事業・工事発注件数が、１２件⇒１５件になりました。
（工事予定件数：全２２件）

84

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和元年１１月末現在） （1/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

道路復旧事業
（町道）

道
路

イ
ン
フ
ラ
復
旧

道路復旧事業（町有道路、里道、
水路）

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係

復旧事業課
宅地復旧係

町内の道路197箇所について、順 契約済み：192箇所
次、復旧を行っていきます。
工事完了：148箇所

町内の約500箇所について、順次、復旧を行っていきます。

水路165箇所、里道319箇
所、町有道路53箇所、計537箇所の工事が完了しています。

・ほぼ全ての工事について、平成31年度/令和元年度中に工事を発注する予定です。
・平成31年度/令和元年度は、他事業との調整により工事が実施できなかった箇所の工事に取り組んでいきます。
・工事を進めるにあたっては、下水道や水道等の地下埋設物の本復旧を行ったうえで、道路の復旧を行います。
・道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧事業を実施
せずに、直接、道路拡幅等の事業を実施する可能性もあります。

・約500箇所の対象箇所について、その殆どが住宅地周辺に集中していますので、優先順位をつけながら、順次、工事を進めていきます。（平成31年度/令和元年度には全ての工事を完了する予定です。）

以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・申請受付を継続します。また、申請に関する相談の受付も・一般交通の用に供されている行っておりますのでご相談ください。
・公道に接する
役場仮設庁舎の南館で受付を・幅員が概ね1.8ｍ以上行っています。
※なお、平成31年度/令和元年度以降の実施については、復・所有者の異なる住宅が連担して2興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。
戸以上建ち並んでいる

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降

平成30年度中に、他事業との調整により

令和２年度中に全て一部の工事を除いて実施できなかった箇所の工事を完了予定

ほぼ全ての工事を発の工事を発注し完成

注予定

を目指す

備考

優先順位をつけながら工事実施
平成31年度/令和元年度に工事完了（予定）

交付申請受付※平成31年度/令和元年度以降については、

復興基金事業の動向にあわせて対応・集落等で維持管理している※県の復興基金事業を活用。

橋梁

橋梁復旧事業河川

河川復旧事業
（町事業）

復旧事業課
工務係

町内の橋梁20箇所について、順次、復旧を行っていきます。

契約済み：17箇所
工事完了：5箇所

・20箇所全てについて、平成31年度/令和元年度中には発注完了、令和2年度には工事完了の予定です。（13箇所の工事を県に委託し、7箇所の工事を町で実施します。）
・基本的には、従来どおりの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する町道の整備事業と連携しながら、橋梁の幅員や架橋場所を変更していく予定です。

復旧事業課
工務係

町内の河川27箇所について、河川 契約済み：26箇所
施設の復旧を行っていきます。
工事完了：24箇所

・平成30年度中に全件工事完了の予定でしたが、入札不調等の影響により完了できなかったため、平成31年度/令和元年
度も引き続き工事を行っていきます。平成31年度/令和元年
度には全件工事完了の予定です。

平成31年度/令和元年度中に

令和2年度中に発注完了（予定）

工事完了（予定）

平成31年度/令和元年度中に工事完了（予定）【被災橋梁内訳】
・秋津川 6橋（6橋契約済み）・木山川 7橋（7橋契約済み、工事完了1橋）・その他 7橋（4橋契約済み、工事完了4橋）

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和元年１１月末現在） （2/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降【秋津川復旧工事】

河川

河川復旧事業（県事業）

県央広域本部
土木部

公河川や砂防の役割を果たす河川について、河川及び堤防の復旧※町側は復旧事 を行っていきます。
業課工務係が担 （秋津川、木山川、迫川、鉄砂川、妙見川の35箇所）
当

令和2年2月完了（予定）・秋津川復旧については、「堤防道路の嵩上げ」を基本として、工事を実施しています。なお、令和2年2月に工事完了の予定【迫川復旧工事】です。（橋梁災復旧工事の周辺の堤防を除く）
・上記工事に伴い秋津川堤防道路が全面通行止めになります※秋津川、木山川は橋梁災のでご注意ください。
害復旧工事の周辺堤防を除く【鉄砂川復旧工事】
契約済み：35箇所
工事完了：34箇所

令和元年10月工事完了

令和元年8月工事完了【災害復旧補助対象 6箇所】

イ
ン
フ
ラ
復
旧

都
市
公
園

都市公園復旧事業

復旧事業課
工務係
都市建設課
都市計画係

被災箇所：全26箇所
町内の都市公園26箇所について、復旧を行っていきます。
補助対象：契約済み6箇所、災害復旧事業の補助対象となる工事完了6箇所
公園が6箇所、対象外が20箇所と補助対象外：契約済み20箇なっています。
所、工事完了18箇所

平成30年度中に全て【災害復旧補助対象 6箇所】
・平成30年度中に全箇所工事が完了しました。
【災害復旧補助対象外 20箇所】
・工事未完了の２箇所については、平成31年度/令和元年度中に工事完了予定です。

の復旧工事を完了【災害復旧補助対象外 20箇所】

平成30年度までに

平成31年度/令和元年

12箇所の復旧工事を完了

度中に全ての復旧工事を

完了予定

下
水
道

水
道

下水道復旧事業

水道復旧事業

下水道課
工務係

水道課
工務係

被災管渠延長：22,389m
工事予定延長：22,270ｍ
被災した下水道施設・管渠の復旧
廃工：119ｍを行っていきます。
(被災管渠延長 22,389m)
契約済み：22,270m
工事完了：18,422m

被災管渠延長11,856m
被災した水道施設・管渠の復旧を行っていきます。
契約済み：11,666m(被災管渠延長 11,856m)
工事完了：11,616m

・平成31年度/令和元年度中に発注完了、同年度中には工事完了の予定です。

平成31年度/令和元年度中に発注及び工事完了（予定）・平成31年度/令和元年度には工事完了予定です。
・ただし、2箇所（惣領橋：約50m、道の上～第一畑中橋：
約190ｍ）は橋梁の復旧後に工事を実施する必要があるた
め、橋梁復旧後に着工する予定です（惣領橋は契約まで完了）。

2箇所の橋梁部を

惣領橋：50ｍ

除いて工事完了（令和元年度内に完了予定）
道の上橋～第一畑中橋：180ｍ（令和2年度に完了予定）
道の上橋：10ｍ（令和2年度に完了予定）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和元年１１月末現在） （3/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

被災宅地復旧支援事
復旧事業課
業
宅地復旧係
※復興基金事業

2Q

3Q

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工事、地盤復・令和3年度まで申請を受け付けていく予定です。
旧工事、住宅基礎のジャッキアップ 役場仮設庁舎の南館で受付を ※ただし、令和元年度末までに事前申し込みをしていただく必
工事、旧擁壁の撤去工事など） 行っています。
要があります。

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降交付申請受付（令和3年度まで）※県の復興基金事業を活用。

宅地耐震化推進事業

宅
地

宅
地
・
住
宅
復
旧

①大規模盛土造成地
滑動崩落防止事業
復旧事業課
宅地復旧係
②制度拡充分（避難路に接する擁壁復
旧）地域防災がけ崩れ対
策事業

復旧事業課
宅地復旧係

がけ地近接等危険住
復旧事業課
宅移転事業
建築係

住
宅

土砂災害特別警戒区
域内住宅再建支援事
復旧事業課
業
建築係
※復興基金事業①3,000㎡以上、10戸以上又は①契約済み：39箇所
盛土5m以上、5戸以上の宅地で工事完了：1箇所
避難路への影響のある擁壁を復旧（対象全39箇所）
します。
②擁壁の高さ2m以上かつ2戸以上が連なる宅地で避難路に影響のある擁壁を復旧します。

②契約済み：21箇所
工事完了：17箇所（対象全21箇所）

通常の事業要件は人家2戸連
担、5ｍ以上の自然斜面、特例措
契約済み：21箇所
置により人家に被害があり、更に周
工事完了：19箇所
辺住民に二次的被害の恐れがある（対象全21箇所）
3ｍ以上の（要インフラ）擁壁等を復旧します。

①令和２年度までの全件工事完了を目指します。

①対象地区の詳細な地質調査及び設計①復旧工事

平成30年上半期から着工（令和2年度までの予定）②令和２年度までの全件工事完了を目指します。

②復旧工事（令和２年度までの予定）

・平成31年度/令和元年度中に全件工事を完了させる予定です。

①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災
害特別警戒区域
・引き続き申請を受け付けていきます。
①②③のいずれかの区域に存する
役場仮設庁舎の南館で受付を既存不適格住宅の移転に要する
行っています。
※事業の詳細については、復旧事業課 建築係 にご確認くだ
費用を補助します。
さい。
（既存住宅除去費等の補助及び住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）
土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内の自己用住宅に区域指定前から居住し、熊本地震により・引き続き、申請を受け付けていきます。
半壊以上の被害を受け、再建
役場仮設庁舎の南館で受付を（移転、建替え）が必要となった
行っています。
※なお、令和2年度以降の申請の可否等については、復興基方の移転に要する費用を補助しま金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
す。
※県の復興基金事業を活用します。

復旧工事（平成31年度/令和元年度までの予定）

交付申請受付（継続）交付申請受付※令和2年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和元年１１月末現在） （4/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

宅
地
・
住
宅
復
旧

住
宅

住宅耐震化支援事業※復興基金事業

復旧事業課
建築係

戸建て木造住宅の耐震改修設
計、耐震改修工事、建替え工事、及び耐震シェルター工事等を行う
令和元年度の申請は12月27
場合に、その費用の一部を補助し日で締切ました。
ます。
※県の復興基金事業を活用しま
す。

農
地
等

復旧事業課

※一部復興基金事業 農林整備係

施
設
復
旧

公
共
施
設

1Q

2Q

3Q

4Q

令和2年度
1Q

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降

備考

交付申請受付【災害復旧工事】

159ヶ所について順次工事を行っています。
・災害復旧工事については、順次工事を発注し、平成31年度
契約済み：224箇所(県への 中の完了を目指していきます。
工事委託分27ヶ所を含む。）
工事完了：186箇所
・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けていきます。
【小規模農業用水路・農道の早期 農地自力復旧事業補助金に復旧支援事業】
ついては、役場仮設庁舎の南関係者自ら行う小規模な農業用 館で受付を行っています。
・小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、
水路・農道の復旧工事に要する費
引き続き申請を受け付けていきます。
用を補助します。
小規模農業用水路・農道の早※農地自力復旧事業及び小規模 期復旧支援事業については、
農業用水路・農道の早期復旧支 役場仮設庁舎の南館での受付
援事業については、県の復興基金 を行っています。
事業を活用します。

役場庁舎
復旧事業

4Q

※なお、令和2年度以降の申請の可否等については、国庫補
助や復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。

【農地自力復旧事業】
農家自ら行う小規模な農地等の復旧工事に要する費用を補助します。
農地等復旧事業

3Q

・平成31年度/令和元年度は平成31年4月1日～令和元年
12月27日までを申請期間として受付を行いました。
・令和2年度は4月から申請受付を行います。

【災害復旧工事】
被災した農地等の復旧工事を行い 災害復旧事業として査定を受ます。
けた農地66ヶ所、農業用施設

農
地

2Q

平成31年度/令和元年度

令和元年9月から新庁舎建設に伴う地質調査を実施し、地質の状況を11月までに分析を ・令和元年12月末までに基本設計を完了し、令和元年度中
総務課
完了し、基本設計案についての の設計業務完了を目指します。
被災して使用できなくなった役場庁
新庁舎等建設推意見公募（パブリックコメント） ・令和2年度当初に設計に係る積算業務を行い、令和2年度
舎の解体及び新築を行います。
進室を11月29日から12月23日ま 中旬に土地の造成工事を完了し、同年度新築工事を発注すで実施します。土地の造成につ る予定で、令和4年度からの新庁舎供用開始を目指します。
いては令和元年11月から着工しました。

【複合施設】
・建設用地に関する協議等が整い次第、設計業務（基本・実施）を行っていきます。

複合施設建設基本計画を策複合施設（中央公民
中央公民館、男女共同参画セン 定しました。
総務課
館、男女共同参画セ
ター、地域ふれあい交流館の3施設【地域ふれあい交流館】
新庁舎等建設推
ンター、地域ふれあいを複合施設として、現在の仮設庁 中央公民館の解体工事を8月 ・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケ
進室交流館）整備事業舎周辺に新設整備を行います。
から着工し、10月末に工事を ジュールが分かり次第お知らせします。
完了しました。
※中央公民館、男女共同参画センターは解体工事が完了しました。

平成31年度/令和元年度に工事完了（予定）【農地自力復旧事業】

交付申請受付※平成31年度/令和元年度以降も引き続き、申請を受け付けていきます【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】

交付申請受付※平成31年度/令和元年度以降も引き続き、申請を受け付けていきます

基本・実施設計

令和2年度～令和3年度に新築工事実施（予定）

解体工事（平成30年7月末完了）【複合施設】
複合施設建設検討委員会
及び基本計画策定複合施設建設用地取得（予定）

基本・実施設計（予定）【中央公民館】
解体工事（令和元年10月に解体完了）

農地自力復旧事業及び小規模農
業用水路・農道の早期復旧支援事業については、基金の申請数及び
県の予算状況次
第では令和元年までで終了の可能性有益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和元年１１月末現在） （5/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

総合体育館
復旧事業

公
共
施
設

施
設
復
旧

復旧事業課
建築係
生涯学習課
スポーツ振興係

被災して使用できなくなった総合体 現在、新築工事を進めていま
育館の復旧を行います。
す。

・平成31年度/令和元年度中の完成を目指して工事を進めていきます。
・工事終了後は、機器・備品の移動、調整等が必要となります
ので、供用開始はその作業が終了した後になります。

文化会館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

被災した文化会館の復旧（修繕）を行います。

・予定工期は令和2年度末までです。
施設の各種復旧工事に着手し・平成30年7月から令和2年度末までの期間は復旧工事のたています。
め閉館の予定です。

交流情報センター
復旧事業

生涯学習課
交流情報センター

被災した交流情報センターの復旧（修繕）を行います。

施設の各種復旧工事に着手し ・予定工期は平成31年度/令和元年度末までです。
ています。
・復旧工事に伴い、一時的に閉館させて頂く事がございます。

益城中学校
復旧事業

学校教育課
学校教育係

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

現在、新築工事等を進めてい
ます。

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降

新築工事実施（平成31年度/令和元年度完了予定）

復旧工事（令和2年度までの予定）

復旧工事（平成31年度/令和元年度までの予定）

新築工事等実施
・現在と同じ場所での再建を進め、令和2年度中の完了を目指して工事を進めていきます。

基本・実施設計（令和２年度完了予定）

解体工事（9月~3月）

自治公民館
復旧事業※復興基金事業

生涯学習課
生涯学習係

地
域
施
設
コミュニティ施設
復旧事業※復興基金事業

生涯学習課
生涯学習係

町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。
※県の復興基金事業を活用します。

復興基金事業の要項に沿って ・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
（予定件数：52件、完了件 ※なお、平成31年度/令和元年度以降の実施については、復数：47件）
興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

地域・集落におけるコミュニティの場 復興基金事業の要項に沿って・引き続き、申請を受け付けていきます。
として長年利用されてきた施設の復 事業を行っています。
旧に要する費用を補助します。
（予定件数：67件、申請件※なお、平成31年度/令和元年度以降の実施については、復※県の復興基金事業を活用しま 数：48件、完了件数：44
興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。
件）す。

交付申請受付※平成31年度/令和元年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

交付申請受付※平成31年度/令和元年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

備考

都市公園に含む

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和元年１１月末現在） （6/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

事業概要
（被災状況、復興目標）

担当課・係

現時点の状況
（令和元年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

消防詰所復旧事業※復興基金事業
施
設
復
旧

危機管理課
危機管理係

地
域
施
設
共同墓地復旧事業※復興基金事業

復旧事業課
宅地復旧係

2Q

3Q

各地域の消防詰所の復旧を行って 順次復旧事業を実施していまいきます。
す。
※県の復興基金事業を活用します。

・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成29年度から令和２年度にかけて実施予定です。）（予定箇所数：12件、完了 ※木山地区区画整理事業地内の消防詰所等数件は、令和
箇所数：0件）
３年度以降に復旧予定。

集落共有の墓地における、通路部
分や擁壁等の共有部分の復旧に・引き続き申請受付を継続していきます。
役場仮設庁舎の南館で受付を要する経費を補助します。
※なお、平成31年度/令和元年度以降の実施については、復行っています。
興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。
※県の復興基金事業を活用しま
す。

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降

消防詰所復旧（予定）（平成29年度～令和２年度）

交付申請受付※平成31年度/令和元年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

1８箇所のフラップゲート工事完了

内
水
氾
濫
対
策

内
水
氾
濫
対
策

内水氾濫対策事業

下水道課
内水対策係

河川からの逆流を防止するた
2018年度に作成した雨水総合管 め、河川吐口にフラップゲート等
理計画に基づき、ポンプの都市計 設置のための設計・工事等を （１）フラップゲートの設置：河川吐口にフラップゲートを設置
画決定等を2019年度に行い、行っています。
河川からの逆流を防止します。
2020年度からポンプ工事に着手（２）ポンプによる強制排水：３地区（妙見・福富・安永）
し、2025年度までの完成を目指 応急的な排水機能回復工事の排水路にポンプを設置し、河川に強制排水する。
し、浸水被害の防止に努めます。 に向けた測量設計・工事を行っています。

道路側溝機能回復工事【ポンプ場3箇所の都市計画決定及び下法認可】【用地測量・用地買収】【ポンプ場基本・実施設計】【ポンプ施設工事 ３箇所】

復
興
事
業

道
路

用地取得交渉を継続して行っ
熊本県益城復興ております。
・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を事務所
益城町広崎（熊本市境）から益行っています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行ってい都市計画道路益城中 街路工務課
城町寺迫（国道443号線との交
平成31年（2019年）１月 きます。
央線（県道熊本高森 街路用地課差点）までの約3.5kmについて拡に着工したモデル地区（３箇線）拡幅整備事業※町側は復興整 幅等の整備を行います。（4車所）に続き、7箇所の工事を発 ・広崎、安永の一部をモデル地区として先行的に整備していきま
備課復興工務係 線、幅員27m）
注し、現在、10箇所で施工を す。
が担当
進めています。

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次工事を開始
モデル地区の整備（広崎・安永）令和7年度まで実施（予定）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和元年１１月末現在） （7/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）
道路
国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

2Q

3Q

4Q

県道益城菊陽線（惣領地区）に
平成30年度に事業として採択
ついて、惣領交差点より南の区間
年度内（令和元年）には用地交渉及び惣領橋の橋梁工事
町側は都市建設され、事業主体である熊本県にの拡幅等の整備（歩行者・自転が完了し、令和2年度以降に歩道整備の工事に着手予定で課工務係が担当
より、用地交渉が進められてい車の通行空間確保等）を県へ要す。
ます。
望していきます。

国道443号（寺迫地区）について、寺迫交差点より南の未整備区
町側は都市建設
間の改良等の整備(安全・安心な課工務係が担当
通行機能確保等)を県へ要望していきます。

都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅
整備に伴う取付道路区間として整備が予定されています。

・地元の意向等を把握したうえで、整備を要望していきます。
・都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅整備の進捗に併せて事業を進めていきます。

町道横町線、国道443号と県道
益城菊陽線を結ぶ東西線、町道
整備箇所の測量・設計業務を
グランメッセ木山線と県道熊本高森
進めています。
線を結ぶ南北線、第二南北線の４路線の整備を行います。

・測量・設計後は、取得が必要な用地の境界立会や用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用地交渉に取り組んでいきます。
・都市計画審議会からの提言を踏まえて、地域住民の皆様への説明会等を随時行っていきます。

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

用地取得交渉

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降

歩道整備

県道熊本高森線拡幅整備の進捗に併せて、用地取得交渉や工事を開始していきます。

用地交渉

測量・設計

（予定）

及び事業認可

境界立会
用地測量

工事着手
復
興
事
業

（予定）

建物等調査
道
路

復興整備課
復興工務係
住宅地内狭あい道路
まちづくり推進室
拡幅・避難路整備事
業
都市建設課
都市計画係

生
活
地
区

各地区のまちづくり協議会からの避難路整備に係る提案を具 ・随時、復興まちづくり計画の見直しを行っていきます。
体化していくための復興まちづく ・測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工
住宅地内の狭あい道路（4m未り計画を策定しました。
事に着手していきます。全事業を令和2年度までに完了させる
満の生活道路）について、緊急時予定です。
の避難路や緊急車両の通行路とし全49件の整備予定避難路のて機能するよう、拡幅等の整備を
うち、9件は工事発注、20件は ・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画行います。
測量・設計完了、5件は測量 制度を活用し、計画で指定する範囲内で今後新設される道設計中です。
路、公園、建築物などに関するルールを定めていきます。
（着手済み：34件/49件）

第２期仮換地指定を行いました。
熊本県益城復興 都市拠点にふさわしい行政・商業・11月10日に着工式を行い、事務所
サービス・交通結節等、高次の都・仮換地指定を行った箇所については、移転補償契約等の進
仮換地指定を行った箇所につ
益城中央被災市街地 区画整理工務課 市機能を誘導するとともに、快適で捗の応じて、工事入札の準備等を行い、隣接する道路等もあいては、順次工事に着手してい復興土地区画整理事 区画整理用地課 災害に強いまちづくりの実現に向わせて、造成工事に着手していきます。
きます。
業
け、道路や公園等、公共施設の整第３期以降の仮換地指定に
復興整備課
備改善と宅地の利用増進を図りま・令和10年3月末までの事業施行期間を予定しています。
向けて、引き続き仮換地
まちづくり推進室 す。
（案）の個別説明や調整を進めています。

備考（予定）

都市計画決定復興整備課
都市計画道路整備事 復興工務係
業（幹線道路4路線） 都市建設課
都市計画係

令和2年度

平成31年度/令和元年度

まちづくり提案を踏

測量・設計

拡幅整備に

まえた復興まちづく

用地交渉

順次着手し

り計画の策定ていく。

令和2年度までに整備完了（予定）

地区計画の都市計画決定（予定）

事業計画決定の公告

第2期仮換地指定（事業着手）（令和元年9月）

換地設計、測量、仮換地指定を行った箇所から

造成計画作成等

基盤整備工事等に順次着手

事業計画変更※個別路線のスケ
ジュールについては、別途お知らせします。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和元年１１月末現在） （8/８）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和元年11月末時点）

平成30年度

今後の事業実施方針
1Q

生
活
地
区

新住宅エリア整備事業

都市建設課
都市計画係

住まいの再建のために、既存市街地の復旧・復興事業の状況にあわせて、復興に寄与する住宅や商業、サービス、防災・公共機能等を配置するエリアの整備を進めていきます。

・都市計画マスタープラン改定に伴う、住民説明会を開催する予定です。
新住宅エリアの整備に向けて基・一部、民間事業者による地区計画の法定手続きが進められ
本方針を策定し、民間活力にています。
よる住宅地開発の検討を進めています。
・町道整備（幹線道路整備）等に併せて住宅等開発の基礎となる下水道などの都市インフラの整備を検討しています。

2Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

都市計画マスタープラン改定に

新住宅エリア

基本方針を策定 伴う住民説明会（予定）

2Q

3Q

4Q

令和3年度以降

民間事業者による開発を誘導していきます。（予定）

都市計画道路及び下水道の設計等

・平成31年度/令和元年度末までの全戸整備を目指します。

【飯野・福田・津森】【飯野35戸・福田21戸・津森7戸】【飯野・福田・津森 計99戸】
・田中21戸、上陳7戸、島田28戸・中砥川地区7戸は工事着工して用地取得交渉及び設計及び建設工事（予定）砥川第1団地、畑中団地、田 います。
・中砥川地区は1月完成、入居開始予定
公募手続き等
原第2団地の整備が完了し、【広安201戸・広安西167戸】
すでに入居されています。（計・馬水、安永、益城台地区画整理西区に整備する322戸については【広安・広安西】36戸）
すでに着工しています。完成したものから入居を開始していく予定です。
（計322戸）【広安地区 計201戸】
各地域で整備に着手しており、 ・広安西地区は広崎地区12戸、古閑地区10戸、福富24戸を民間設計及び建設工事
用地取得交渉自力での生活再建が困難な世帯 平成31年度/令和元年度末 事業者からの買い取り方式により整備します。
災害公営住宅整備事 公営住宅課
及び設計の生活再建を支援するために、町 の完成に向けて工事を進めてい ・古閑地区は、12月完成、入居開始予定。
【広安西地区 167戸】
業
災害公営住宅係・広安西、広崎第3団地は1月完成、入居開始予定
内に災害公営住宅を整備します。 ます。（計579戸）【木山204戸】
公簿手続き等
設計及び建設工事
民間事業者からの買い取り方 ・下辻地区（役場仮設庁舎南側）は既に着工しており、完成後入居を開始していきます。（120戸分）【木山】
式による整備を行うものについて
・上辻地区14戸は、民間事業者からの買い取り方式により整備しま【木山下辻 120戸】
は、令和元年度末の整備完了
す。整備事業者が決定しており、整備の準備が進められています。
【市ノ後 40戸】に向けた計画づくりが進んでいま ・市ノ後地区は、既に着工しており、完成後入居を開始していきます。 用地取得交渉
設計及び建設工事す。（計56戸）(40戸分)
及び公簿手続き等
・宮園第1地区24戸（区画整理区域内の南西部）は12月完成、入居開始予定。
【上辻、宮園第1・第2 計44戸】
・宮園第2地区6戸（区画整理区域内）は12月完成、入居開始予
設計及び建設工事
公募手続き等定。

整備計画671戸

復
興
事
業

住
宅

避
難
地

避難地整備事業

復興整備課
復興工務係
まちづくり推進室
都市建設課
都市計画係

・随時、復興まちづくり計画の見直しを行っていきます。
各地区のまちづくり協議会から・測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工の避難地整備に係る提案を具事に着手していきます。全事業を令和2年度までに完了させる
体化していくための復興まちづく予定です。
り計画を策定しました。
住宅地内の生活に身近な避難地
・避難地等において、防災機能の強化を目的とした防災施設のを整備していきます。
設置を検討しています。
全22件の整備予定避難地のうち、15件は工事発注、4件は・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画
測量・設計完了。
制度を活用し、計画で指定する範囲内で新設される道路、公（着手済み：19件/22件）
園、建築物などに関するルールを定めていきます。

まちづくり提案を踏

測量・設計

整備工事に

令和2年度までに整備

まえた復興まちづく

用地交渉

順次着手し

完了（予定）

り計画の策定ていく。

地区計画の都市計画決定（予定）

備考