222

日本惑星科学会誌Vol. 32, No. 3, 2023

みんなでふたたび木星へ，そして氷衛星へ その７～木星系氷衛星探 査機 JUICE，日本からの参加の経緯と現状～
齋藤 義文1，関根 康人 2，JUICE-Japanチーム（要旨） 木 星 系氷 衛星探 査 計画 J Upiter ICy mo ons Ex plorer—J U ICEは2023 年４月に無事 打ち上がり，その後 搭載 機 器 の初期チェックが実 施された．これまでにJ U ICE 探 査機は，Nea r Ea r t h
C om m is sion i ng Pha se ( N E CP ) に予定していた作業の実施を完了しこれからCr u isi ng Pha seに入るところである．日本が参加している搭載観測装置であるR PW I , PE P/ J NA , GA L A , SW I , J M AG ,JA N U Sに関しても，ここまでの初期チェックの結果はほぼ良好である．本稿では，J U ICE -JA PA N 所内プロジェクトがスタートしてから現在までの経緯と，日本が参加している機器を含む初期チェックの現状についてその概要を述べることにする．

１. はじめに木 星 氷 衛星探 査 計画

く結果であったと言える．また，打ち上げがノミナル日程で実施されてロケットによる軌道投入精度が良J U ICE 探 査 機 は2023好であったため，燃料に余裕があることからガニメ

年 4月14日の現地時間午前 9 時14分にフランス領ギデ周回高度 200 k mでの30日間の観測実 施が 現実

アナ／クールーにあるギアナ宇 宙センターからアリになりつつある．本稿では，日本からのJ U ICEへのアン5ロケットで，予定より１日遅れて打ち上げられ参加に関して，J U ICE所内プロジェクトがスタートした．打ち上げ 約3分 後にはノーズフェアリングが 開てから，現在までの経緯と現在の状況について簡単

き，28 分後には衛星が分離，J U ICEは所定の軌道に紹介する．に投入されて打ち上げは成功した．その後，J U ICE
探 査機および搭載 観測装置の初期チェックが実 施されたが，本 稿を準備している7月の中旬までには，２．JUICE所内プロジェクトスタート

予 定 さ れ て い た Nea r Ea r t h C om m is sion i ng

EJS Mの検 討に始まりJ U ICEへの参加に至った

Pha se ( N E CP ) の作業はすべて実施され，J U ICE

経緯については，本連載の前回記事 [ 1] で紹介されの初期チェックを完了したとの連 絡が J U ICE のプた．ここでは，宇宙理学委員会の国際共同木 星総ロジェクトマネジャからあった．これらの初期チェッ合探査計画WGが J U ICEを出口として新たにスタークの 結 果 は7月19日 に オランダ・ノルドヴァイクにトした頃からのJ U ICEへの日本からの参加についあ る E S A の E S T E C で 開 催 さ れ た Nea r Ea r t hて紹 介する．私が J U ICEに最初に関わったのはそCommissioning Review ( N ECR) Boa rdれより少し前の2012 年の前半であった．J U ICE のMeet i ngで発表された．ほとんどの機器は想定通り搭載 機器 提案チームが欧 州を中心に形成され，搭の動作を確認することができ，ここまでは満足のい

載 機器の国際 AOに対して提案を準備する段階で，

1.宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所
2.東京工業大学 地球生命研究所
saito@stp.isas.ja xa .jp

私は 機 器 提 案チームの１つに参 加 することになった．機 器 提 案チームの 多くのメンバーとは， 当時，
B epiC olomb o/ M MOに搭載される観測装置の開みんなでふたたび木星へ，そして氷衛星へ その７ ～木星系氷衛星探査機 JUICE，日本からの参加の経緯と現状～／齋藤，他

223

図1：左：打ち上げ前，フランス領ギアナの発射台に設置されたアリアン5ロケット．右：打ち上げ直後のアリアン5ロケット．

発を一緒に進めていたという経緯があり，その機器提案チームに招待されたためである．このような，機３. 審査の日々

器提案チームに参加したいというグループが7つあっ

J U ICEは小規 模プロジェクト第１号ミッションとたが，提案に先立って理学委員会の機器提案参加にして，宇宙科学 研究所の所内プロジェクトという位関する審査が行われ，7つ全てのグループが，宇宙研置づけで進められたが，より大きな規模の機構プロからのサポートを得て提案に参加することとなった．

ジェクトと同様，ミッションの進行に伴って段階的に2013 年2月には，搭載機器の国際AOの結果が発表審査を受けることになった．ただ，それらの審査がされ，日本から参加する4つの機器R PW I , GA L A ,宇宙研のミッションに適用された歴史はまだ浅かっ

SW I , PE P/ J NAが選定されると同時に日本からサたという事に加えてJ U ICEは小規模プロジェクトのイエンス参 加 する2 つの 機 器J M AG , JA N U Sも選第１号ミッションであったことから，初期の審査では定された [2]．残 念ながら私の参加した提案チーム

一体何を審査すればいいのか審査委員も十分にはの提案は採択されなかったが，そのこともあり私は理解していなかったというようなことがあった．現在

日本からのJ U ICEへの参加を取りまとめる立場でではミッション立ち上げ 時に使われることになった

J U ICEに関わることとなった．その時，2013 年9月

CM L（C oncept M at u r it y L evel）もJ U ICEが小に誕生したのが，J U ICE所内プロジェクトの前身と規模プロジェクトとして進められることが決まった時なった木星探査 WGであった．にはまだなく，通常のタイミングよりは少し遅いタイミ

木星探査 WGはその後，2014 年2月末に，当時新ングではあったが，2017年9月に実施されたプロジェたに作られた小規模プロジェクト（小規模プロジェク

クト移行審査の際にCM Lの達成状況を確認するこトはその後，小規模計画と戦略的海 外 共同計画のととなった．CM Lの達成状況を確認することによっ2 つにカテゴリが分かれることとなった）にミッショて，ミッション立ち上げ時に何を明確にしておく必要

ン提案し，理学委員会の審査を受審，2014 年9月にがあるのか，審査の際に何を審査されるのかが大変採択されたことで，小規模プロジェクトの第１号ミッ

分かりやすくなったと感じたことを覚えている．

ションとして進められることになった．

2015年にJ U ICEはプリプロジェクト候補チームと224なり，翌 2016 年には，プリプロジェクトとなったが，J U ICEの予算要求はなかなか認められず，一方で欧州ではプロジェクトのフェーズが先へと進んでいく時期がしばらく続いた．この間，欧州のJ U ICEプロ

日本惑星科学会誌Vol. 32, No. 3, 2023

良かったと思う．

5. 初期チェックの結果に満足

ジェクトマネジャに会って日本の予算 状況についてフライト品を欧州に納品した後は，欧州の観測装説明する機会が何度かあったが，その度にまだ予算置取りまとめ機関やメーカでそれぞれの観測装置全要求が認められていないと説明せざるを得なかった体の組み上げと試験が実施されたのち，各観測装置のは大変苦しかった．2018 年になってようやく予算は，衛星に組み込まれて衛星の総合試験が実施されが認められて，プリプロジェクトからプロジェクトとた．日本におけるハードウェア開発という意味では，なったが，プロジェクトになるまでに何度か足踏みし欧州における試験中にフライト品に問題が発生した

たこともありそれだけ受審した審査の数も増えるこ

場合にフライト品と置き換えるためのフライトスペアとになってしまった．の欧州への納品で完了した．これについても，一部

4. 予想外のコロナ禍の下ではコロナ禍の影 響を受けることとなったが，それほど大きな問題は無く進めることができた．
J U ICEの打ち上げは元々の計画では2022 年 5 - 6

2018 年度からは晴れてプロジェクトとなり，プロ月であったが，コロナ禍の影響などで探査機の⼀部

ジェクト期間全体の予算も認められて日本が担当すの構成機器・観測機器の納⼊が遅れていたため，一る機器の開発を全速力で進めることができるように旦 2022 年 8- 9月に延期されることになった．その後，なったのであるが，そこでまた難題が発生することやはりコロナ禍の影 響で各PI機関，製造担当企業になった．2019 年度の 終わりから全 世界に大きなの閉鎖に伴う作業遅延が生じたことなどから再度延影 響を及ぼしたコロナ禍である．日本が担当する機期されて2023 年 4月となった．冒頭で述べたように，器のうち，R PW I，PE P/ J NAについては，欧州にJ U ICEは2023 年 4月14日の現地時間午前 9 時14分

おけるコロナウィルス感染拡大の影 響が大きくなるに打ち上がり，その後，N E CP期間中である4月16日前にフライト品の欧州への納品を終えていて良かっから7月11日の間に，搭載観測機器の初期チェクがたのであるが，GA L Aは大きな影響を受けることに実施された．最初に，磁力計のブームの伸展や，搭なってしまった．GA L AのPI 機 関はドイツのDL R載機器の１つであるR I M E ( R ada r for Icy Mo onで，ハードウェアはドイツの他日本，スペイン，スイス

Ex plorat ion) のアンテナの 伸展 があった．磁 力計などいくつかの国が担当部分を製作し，ドイツで最のブームは問題なく伸展したものの，R I M Eのアンテ終的な観測装置として組み上げられた．これらの欧ナの伸展が途中で止まってしまい，その対処にしば州の国々では日本より少し早くコロナウィルスの感染らく時間がかかっていたが，5月12日に無事伸展でき拡大によって都市封鎖などが行われ，ドイツへの出たとの知らせがあり関係者一同胸を撫で下ろした．

張も禁止となってしまったことなどからフライト品を日本がハードウェアを提供したR PW I , PE P/ J NA ,仕上げるために必要な現地での組合 せ試 験が思っ

GA L Aについては，R PW Iのアンテナ伸展の成 功ていたようにできず，日本担当部分のフライト品製作も含めて機 器は正常に動 作 することが 確 認されたが予定よりも遅れることになってしまった．欧州側で他，日本がサイエンス参加しているJ M AG , JA N U S

も遅れは生じてはいたが，それでも何とかフライト品に関しても，機器の動作に問題ないことが確認されの準備を進めており，日本でもこれ以上の遅れは許た．SW Iについては，一部正常に機器が動いていなされない状況であった．結果的には，多くの方々の努い部分があることが判明したが，これについては運力により，何とかこの困難は乗り越えることが出来，用でカバーできるという報 告があった．PE P/ J NA

ハードウェア開発の責任を果たすことができた．コロについては，低圧部の試験と，フルレベルではないナ禍は当然のことながら予想外の出来事であり，一が，高圧ONの試験も実施されて正常に動作するこ時はどうなることかと思ったが，何とかなって本当にとが 確 認された．フルレベルの高 圧ONの試 験は，

みんなでふたたび木星へ，そして氷衛星へ その７ ～木星系氷衛星探査機 JUICE，日本からの参加の経緯と現状～／齋藤，他衛星からのアウトガスが減ると考えられる金 星フライバイ後に実施される予定である．GA L Aについて

225

参考文献

は，レーザーを照射しても反射する対象がない状態[1] 関根康人ほか，2023，
遊星人 32，128．

での試験ではあるが，日本が提供したレーザー光の[2] JUICE-Japan公式ホームページhttps://juice.stp.

受信部分も正常に動作していることが 確認できた．
今後，月・地球スイングバイ時にレーザー照射の試験を行うべく，DL RとE S A間で協議中である. 各機器の現状とその詳細については，各機器の担当から今後本連載で報告される予定であるため，本稿では概要の状況報告にとどめることにしたい．ここまでに実施された初期チェックの結果は概ね満足できるものであったと言える．

6. おわりに
今後 J U ICEは，2024 年に月・地球スイングバイ，2025 年に金星スイングバイ，2026 年に2回目の地球スイングバイ，2029 年に最後の地球 スイングバイを経たのち，木星へと向かい，2031年に木星軌道に投入され，最終目的地のガニメデ軌道に投入されるのは，2035 年の予定である[2]．
J U ICE所内プロジェクトの前身となった木星探査
WGが設立されてから10 年が経ったが，J U ICEミッションが終了して，プロジェクトを終了するまでまだあと15 年近く続く予定で，J U ICEは4 半世紀にわたる長期のプロジェクトであると言える．ハードウェアの開発は打ち上げ後の機器チェックをもって完了するが，これからは木星系における観測に向けてサイエンス活動を活発化させていく予定である．

isas.jaxa.jp/