益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し平成30年9月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

平成30年6月末時点版から平成30年9月末時点版における主な変更点
事業名

変更点

ページ数

道路復旧事業（町道）

契約：145箇所⇒156箇所 工事完了：101箇所（全197箇所）

ｐ1

橋梁復旧事業

契約：7箇所⇒13箇所 工事完了：2箇所⇒4箇所（全20箇所）

ｐ1

下水道復旧事業

工事完了：8,869m（被災管渠延長22,389m）

ｐ2

水道復旧事業

工事完了：10,481m（被災管渠延長11,856m）

ｐ2

宅地耐震化推進事業① 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業② 制度拡充分

町が実施する複数住戸が連なる宅地擁壁等における復旧工事については契約及び工事が進捗しています。
① 契約：1箇所⇒4箇所 工事完了：0箇所（全39箇所）② 契約：5箇所⇒13箇所 工事完了：3箇所 （全21箇所）

ｐ3

住宅耐震化支援事業

9/3からH30年度の申請受付を開始しています。
申請期限は12/28までです。

ｐ3

役場庁舎復旧事業

7月末に旧役場庁舎の解体が完了しました。9月より新庁舎建設にかかる設計業者の公募を行っています。

ｐ4

総合体育館復旧事業

9/6から新築工事に着手しています。H31年度中の工事完了を目指します。
ｐ5
工事完了後に機器・備品の搬入作業等を行った後に供用開始の予定です。

町民運動場復旧事業
復旧工事を進めています。H30年度中に工事完了の予定です。
(町民グラウンド復旧事業)
内水氾濫対策事業

ｐ5

H29年度から策定に着手していた雨水管理総合計画を策定しました。計画にｐ7
沿ってフラップゲートやゲートポンプ場の設置に取り組んでいきます。

益城中央被災市街地復興 9/27に事業計画が認可されました。換地設計や測量・設計、造成計画の作
ｐ9
土地区画整理事業成に着手していきます。

災害公営住宅整備事業

本申込みの結果、694世帯に入居予定者の決定を行いました。H31年度末までの全戸整備に向けて工事を進めると共に整備事業者の公募を行っていま ｐ9す。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年9月末現在） （1/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年9月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

道路復旧事業
（町道）

道
路

イ
ン
フ
ラ
復
旧

道路復旧事業（町有道路、里道、
水路）

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係

復旧事業課
宅地復旧係

町内の道路197箇所について、順 契約済み：156箇所
次、復旧を行っていきます。
工事完了：101箇所

町内の約500箇所について、順次、復旧を行っていきます。

・ほぼ全ての工事について、平成30年度中に工事を発注する予定です。
・工事を進めるにあたっては、下水道や水道等の地下埋設物の本復旧を行ったうえで、道路の復旧を行います。
・全ての路線を同時に工事することは難しいので、順番を調整をしながら進めていくことになります。
・道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧事業を実施
せずに、直接、道路拡幅等の事業を実施する可能性もありま
す。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成29年度から、順

平成30年度中に、他事業との調整により

次発注、工事を実施

一部の工事を除いて実施できなかった箇所

ほぼ全ての工事を発の工事を発注し完成

注予定

を目指す。

・約500箇所の対象箇所について、その殆どが住宅地周辺に集水路123箇所、里道278箇
中していますので、優先順位をつけながら、順次、工事を進めて所、町有道路18箇所、計419
いきます。（平成31年度には全ての工事を完了する予定で箇所の工事が完了しています。
す。）

平成32年度以降

備考

優先順位をつけながら工事実施
平成31年度に工事完了（予定）以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・申請受付を継続します。また、申請に関する相談の受付も・一般交通の用に供されている行っておりますのでご相談ください。
・公道に接する
役場仮設庁舎の南館で受付を・幅員が概ね1.8ｍ以上行っています。
※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の・所有者の異なる住宅が連担して2動向に合わせて対応していく予定です。
戸以上建ち並んでいる・集落等で維持管理している交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応※県の復興基金事業を活用。

橋
梁

河
川

橋梁復旧事業

河川復旧事業
（町事業）

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係

町内の橋梁20箇所について、順次、復旧を行っていきます。

契約済み：13箇所
工事完了：4箇所

町内の河川27箇所について、河川 契約済み：26箇所
施設の復旧を行っていきます。
工事完了：19箇所

・20箇所全てについて、平成31年度中には発注完了、平成32年度には工事完了の予定です。（13箇所の工事を県に委託し、7箇所の工事を町で実施します。）
・基本的には、従来どおりの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する町道の整備事業と連携しながら、橋梁の幅員や架橋場所を変更していく予定です。

・平成30年度中には全件工事完了の予定です。

平成29年度から

平成31年度中に、

平成32年中に順次発注、着工

発注完了（予定）

工事完了
（予定）

平成29年度中に、

平成30年度中に、26件発注済み

工事完了（予定）【被災橋梁内訳】
・秋津川 6橋（3橋契約済み）・木山川 7橋（6橋契約済み、工事完了1橋）・その他 7橋（4橋契約済み、工事完了3橋）

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年9月末現在） （2/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年9月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度1Q

河
川

河川復旧事業（県事業）

県央広域本部
土木部

公河川や砂防の役割を果たす河川について、河川及び堤防の復旧
契約済み：35箇所※町側は復旧事 を行っていきます。
工事完了：19箇所
業課工務係が担 （秋津川、木山川、迫川、鉄砂川、妙見川の35箇所）
当・秋津川復旧については、「堤防道路の嵩上げ」を基本として、工事を実施しています。なお、平成31年3月に工事完了の予定です。（橋梁災復旧工事の周辺の堤防を除く）
・上記工事に伴い秋津川堤防道路が全面通行止めになりますのでご注意ください。
・木山川の復旧については、平成30年12月に工事完了の予定です。（橋梁災復旧工事の周辺の堤防を除く）

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降【秋津川復旧工事】
平成31年3月完了（予定）【木山川復旧工事】
平成30年12月完了（予定）【迫川復旧工事】
平成30年12月完了（予定）・迫川の復旧については、平成30年12月に工事完了の予定です。
【妙見川、鉄砂川復旧工事】
・妙見川、鉄砂川の復旧については、平成30年度中に工事完了の予定です。

イ
ン
フ
ラ
復
旧

都
市
公
園

下
水
道

水
道

宅
地
・
住
宅
復
旧

宅
地

都市公園復旧事業

下水道復旧事業

水道復旧事業

復旧事業課
工務係
都市建設課
都市計画係

被災箇所：全17箇所
町内の都市公園17箇所について、・契約のできていない補助対象外3箇所（惣領竹之下公園、復旧を行っていきます。
潮井自然公園、安永火迫公園）については平成30年度に契契約済み：補助対象6箇所、
災害復旧事業の補助対象となる約を行う予定です。
対象外8箇所
公園が6箇所、対象外が11箇所と・工事中の案件を含めて、全ての復旧工事を平成30年度中に工事完了：補助対象1箇所、なっています。
完成する予定です。
対象外8箇所

下水道課
工務係

被災管渠延長22,389m
被災した下水道施設・管渠の復旧を行っていきます。
契約済み：19,143m(被災管渠延長 22,389m)
工事完了：8,869m

・平成30年度中に発注完了、同年度中には工事完了の予定
です。

水道課
工務係

被災管渠延長11,856m
被災した水道施設・管渠の復旧を行っていきます。
契約済み：11,646m(被災管渠延長 11,856m)
工事完了：10,481m

・平成30年度中には工事完了予定です。
・ただし、一箇所（210m）は橋梁の復旧後に工事を実施する必要があるため、橋梁復旧後に着工する予定です。

被災宅地復旧支援事
復旧事業課
業
宅地復旧係
※復興基金事業

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工事、地盤復・引き続き、申請を受け付けていきます。
旧工事、住宅基礎のジャッキアップ 役場仮設庁舎の南館で受付を ※なお、平成31年度以降の申請の可否等については、復興基工事、旧擁壁の撤去工事など） 行っています。
金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
※県の復興基金事業を活用。

平成30年度中完了（予定）

平成29年度中に

平成30年度中に全ての9箇所工事完了

復旧工事の契約及び工事を完了（予定）

平成30年度中に、発注及び工事完了（予定）

平成30年度中に工事完了

橋梁復旧後に着工予定（橋梁部を除く）

交付申請受付※H31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年9月末現在） （3/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年9月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

宅地耐震化推進事業

宅地①大規模盛土造成地
滑動崩落防止事業
復旧事業課
宅地復旧係
②小規模盛土造成地
滑動崩落防止事業（制度拡充）

地域防災がけ崩れ対
策事業

宅
地
・
住
宅
復
旧

復旧事業課
宅地復旧係

がけ地近接等危険住
復旧事業課
宅移転事業
建築係

住
宅

土砂災害特別警戒区
域内住宅再建支援事
復旧事業課
業
建築係
※復興基金事業

住宅耐震化支援事業※復興基金事業

復旧事業課
建築係①3,000㎡以上、10戸以上又は①契約済み：4箇所
盛土5m以上、5戸以上の宅地で工事完了：0箇所
避難路への影響のある擁壁を復旧（対象全39箇所）
します。
②契約済み：13箇所②擁壁の高さ2m以上かつ2戸以工事完了：3箇所
上が連なる宅地で避難路に影響の（対象全21箇所）
ある擁壁を復旧します。

通常の事業要件は人家2戸連
担、5ｍ以上の自然斜面、特例措
契約済み：19箇所
置により人家に被害があり、更に周
工事完了：2箇所
辺住民に二次的被害の恐れがある（対象全21箇所）
3ｍ以上の（要インフラ）擁壁等を復旧します。

①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災
害特別警戒区域
平成29年9月1日から申請を①②③のいずれかの区域に存する受け付けています。
既存不適格住宅の移転に要する
現在は役場仮設庁舎の南館費用を補助します。
で受付を行っています。
（既存住宅除去費等の補助及び住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）①対象箇所の調査・測量及び設計を行い、順次着工していきます。平成32年度までの全件工事完了を目指します。

2Q

平成30年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

①対象地区の試①対象地区の詳細な地質調査及び設計

験的な地質調査

平成30年上半期から一部着工

4Q

平成32年度以降①復旧工事（平成32年度までの予②平成30年度中の全件工事完了を目指します。

・平成30年度中に全件工事を完了させる予定です。

定）②詳細設計の②復旧工事実施（平成30年度までの予定）

地質調査・詳細
設計の実施

復旧工事（平成30年度までの予定）

・引き続き申請を受け付けていきます。
※事業の詳細については、復旧事業課 建築係 にご確認ください。

交付申請受付（継続）

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内の自己用住宅に区域
指定前から居住し、熊本地震によ・引き続き、申請を受け付けていきます。
り半壊以上の被害を受け、再建
役場仮設庁舎の南館で受付を（移転、建替え）が必要となった
行っています。
※なお、平成31年度以降の申請の可否等については、復興基方の移転に要する費用を補助しま金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
す。
※県の復興基金事業を活用します。

交付申請受付

戸建て木造住宅の耐震改修設
計、耐震改修工事、建替え工事、・平成30年度の申請受付期間は平成30年9月3日～平成及び耐震シェルター工事等を行う 平成30年9月3日から役場仮 30年12月28日までとなっています。
場合に、その費用の一部を補助し 設庁舎南館で申請を受け付け
ます。
ています。
※なお、平成31年度以降の申請の可否等については、復興基※県の復興基金事業を活用しま
金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
す。

交付申請受付※H31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応※H31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年9月末現在） （4/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年9月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

宅
地
・
住
宅
復
旧

住
宅

公営住宅災害復旧事 復旧事業課
業
建築係

町営住宅の復旧工事を実施しま
4団地にについて現在復旧工す。（辻団地、市ノ後団地、惣領事を行っています。
団地、広崎団地）

・惣領団地については、引き続き工事を行っていきます。平成30年度末までの工期を予定しています。
※団地基礎のジャッキアップを行います。（転居の必要はありません）

2Q

平成30年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

惣領団地
平成30年度末までに工事完了（予定）・広崎、市の後、辻団地の復旧工事についても、平成30年度末までのの工事完了を目指します。

他3団地
平成30年度末までに工事完了（予定）

農
地

施
設
復
旧

農
地
等

公
共
施
設

農地等復旧事業

復旧事業課※一部復興基金事業 農林整備係

役場庁舎
復旧事業

【災害復旧工事】
被災した農地等の復旧工事を行い災害復旧事業として査定を受ます。
けた農地69ヶ所、農業用施設
・災害復旧工事については、順次工事を発注し、平成30年度
162ヶ所について順次工事を【農地自力復旧事業】
中の完了を目指していきます。
農家自ら行う小規模な農地等の 行っています。現在199ヶ所が復旧工事に要する費用を補助しま 契約済みです。(県への工事委 ・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けて託分27ヶ所を含む。）
す。
いきます。
（※なお、平成31年度以降の実施については、県の復興基金【小規模農業用水路・農道の早期 農地自力復旧事業補助金に 事業の動向に合わせて対応していく予定です。）
ついては、役場仮設庁舎の南復旧支援事業】
関係者自ら行う小規模な農業用 館で受付を行っています。
・小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、
水路・農道の復旧工事に要する費
引き続き申請を受け付けていきます。
小規模農業用水路・農道の早用を補助します。
（※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事
期復旧支援事業については、※農地自力復旧事業及び小規模 役場仮設庁舎の南館での受 業の動向に合わせて対応していく予定です。）
農業用水路・農道の早期復旧支 付を行っています。
援事業については、県の復興基金事業を活用します。

平成29年度に策定した新庁舎建設基本構想・基本計画に ・9月から11月にかけて公募型プロポーザル方式で設計業者を基づき、どのような役場庁舎を 選定し、12月から基本設計を行うこととしています。左記の検討
総務課
被災して使用できなくなった役場庁 建設するのかについて検討して 結果を踏まえた設計を行う予定です。
新庁舎等建設推
舎の解体及び新築を行います。
います。
進室・平成32年度から平成33年度にかけて新築工事を予定して被災した旧役場庁舎の解体が います。
完了しました。

【災害復旧工事】
平成30年度に工事完了（予定）【農地自力復旧事業】

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】

平成30年1月15日から交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

基本構想・基本計画

平成30年度～平成31年度にかけて

平成32年度～の策定

基本・実施設計（予定）

平成33年度に新築工事実施（予定）
解体工事（平成30年7月末完了）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年9月末現在） （5/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年9月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q【複合施設】
・複合施設建設検討委員会を設置し、施設の規模・機能等の検討を行い平成30年度に基本計画を策定します。
・基本計画策定後、基本・実施設計を行う予定です。
H30.3月に公の施設のあり方検討委員会より、中央公民館、男女共複合施設（中央公民総務課
同参画センター、地域ふれあい交 複合施設建設検討委員会を館、男女共同参画セ
新庁舎等建設推 流館との3施設を複合化して再建 設置し、施設の規模・機能等
ンター、地域ふれあい
進室
するよう答申を受けたことを踏まえ、 の検討を行っています。
交流館）整備事業
複合施設として新設整備を行います。

【中央公民館】
・現在の中央公民館は平成31年度に解体予定です。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考【複合施設】

公施設のあり方検複合施設建設討委員会開催検討委員会

基本・実施設計（予定）及び3施設のあり方
答申【中央公民館】【男女共同参画センター】
・現在の男女共同参画センターは平成30年度中に解体の予定です。

解体工事（平成31年度予定）【男女共同参画センター】【地域ふれあい交流館】
・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケ
ジュールが分かり次第お知らせします。

施
設
復
旧

公
共
施
設

総合体育館
復旧事業

陸上競技場・テニス
コート
復旧事業

復旧事業課
建築係
生涯学習課
スポーツ振興係

復旧事業課
工務係
生涯学習課
スポーツ振興係

9/6に新築工事に係る安全祈 ・平成31年度中の完成を目指して工事を進めていきます。
被災して使用できなくなった総合体
願祭を執り行いました。現在、 ・工事終了後は、機器・備品の移動、調整等が必要となります
育館の復旧を行います。
新築工事を進めています。
ので、供用開始はその作業が終了した後になります。

被災して使用できなくなった陸上競
現在、復旧工事を行っていま
技場・テニスコートの復旧を行います。
す。

町民グラウンドについては、現在復旧工事を行っています。

町民運動場
復旧事業

生涯学習課
スポーツ振興係

解体設計 解体工事（平成30年度完了予定）

新築工事実施

ボーリング

解体工事

被災して使用できなくなった町民グ
・町民グラウンドについては、平成30年度中に復旧工事を完了
ラウンド・福田グラウンド・津森グラウ
福田グラウンド・津森グラウンド する予定です。
ンドの復旧を行います。
については、復旧工事が完了しました。

（平成31年度完了予定）

調査

・平成30年度中に工事完了の予定です。
・供用開始は平成31年4月を予定しています。

都市公園に含む

都市公園に含む

工事実施（平成30年度完了予定）

福田グラウンドは7/1から供用を開始しています。

【町民グラウンド】

災害査定

工事実施
（平成30年度完了予定）

飯野グラウンド、広安第１グラウンド
及び津森グラウンドの復旧工事、供用開始については、仮設住宅の状況を含めて検討していきます。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年9月末現在） （6/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年9月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

施
設
復
旧

公
共
施
設

生涯学習課
生涯学習係

被災した文化会館の復旧（修繕）を行います。

交流情報センター
復旧事業

生涯学習課
交流情報センター

・平成30年度に着工し、平成31年度までの工期を予定してい被災した交流情報センターの復旧 着工に向けて準備を行っていまます。
（修繕）を行います。
す。
・開館の状況等については、改めてお知らせします。

学校教育課
学校教育係

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

・平成30年度に着工の予定です。
着工に向けて準備を行っていま・平成30年7月から平成32年度末までの期間は復旧工事のす。
ため閉館の予定です。

文化会館
復旧事業

益城中学校
復旧事業

2Q

平成30年度

・新築工事に係る設計を行い、平成31年度から新築工事を
新校舎建設に関する基本・実
実施する予定です。
施設計を行っています。
・現在と同じ場所での再建を進めていく予定です。

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

復旧工事（平成32年度までの予定）

復旧工事（平成31年度までの予定）

基本構想を策定

平成31年度から新築工事実施予定

基本・実施設計（工事完了予定時期については、（平成29年度）

改めてお知らせします。）

9月から既存校舎の解体工事
・被災した既存校舎の解体工事は平成30年2月までを予定しに着手しています。
ています。

解体工事
（9月~2月）供用開始（予定）

学校給食センター
復旧事業

学校教育課
学校給食センター

被災して使用できなくなった学校給食センターの解体及び新築を行い 新築工事を進めています。
ます。

・平成30年度中に新築工事を完了し、平成31年4月から供用を開始する予定です。

（平成31年4月）

設計

新築工事（予定）（平成30年5月～平成31年3月）

・既存の給食センターの解体工事も平成30年度中に実施予
定です。
解体工事
（平成30年度完了予定）

第5保育所
復旧事業

こども未来課
保育係

・既存の園舎と崩落した擁壁の撤去を行い、新園舎の移転新築に着手していきます。（現在とは異なる場所での再建を進め被災して使用できなくなった第5保 新園舎の新築工事に着工し、ていきます。）
育所の解体及び新築を行います。 工事を進めています。
・平成30年7月～平成31年2月までに新築工事を実施し、平成31年3月に供用を開始する予定です。

平成32年度以降供用開始（予定）
設計（平成31年3月）
新築工事（予定）（平成30年7月~平成31年2月まで）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年9月末現在） （7/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年9月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

自治公民館
復旧事業
※復興基金事業

コミュニティ施設
復旧事業※復興基金事業
施
設
復
旧

生涯学習課
生涯学習係

地
域
施
設
消防詰所復旧事業※復興基金事業

共同墓地復旧事業※復興基金事業

内
水
氾
濫
対
策

生涯学習課
生涯学習係

内
水
氾
濫
対
策

内水氾濫対策事業

危機管理課
危機管理係

復旧事業課
宅地復旧係

下水道課
工務係

町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。
※県の復興基金事業を活用します。

復興基金事業の要項に沿って ・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
（予定箇所数：52件、完了 ※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の箇所数：38件）
動向に合わせて対応していく予定です。

地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設の復 復興基金事業の要項に沿って ・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
旧に要する費用を補助します。
（予定箇所数：35件、完了 ※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の※県の復興基金事業を活用しま 箇所数：23件）
動向に合わせて対応していく予定です。
す。

各地域の消防詰所の復旧を行って 順次復旧事業を実施していまいきます。
す。
・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成※県の復興基金事業を活用しま （予定箇所数：20件、完了 29年度から平成31年度にかけて実施予定です。）
箇所数：2件）す。

集落共有の墓地における、通路部
分や擁壁等の共有部分の復旧に・引き続き申請受付を継続していきます。
役場仮設庁舎の南館で受付を要する経費を補助します。
※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業の行っています。
動向に合わせて対応していく予定です。
※県の復興基金事業を活用します。

・雨水管理総合計画に基づく内水氾濫対策として、河川におけ
雨水管理総合計画を策定しまるフラップゲートの設置及びゲートポンプ場設置に取り組んでいきした。策定した計画に基づき、応急対策を実施しながら、大雨等ます。
河川におけるフラップゲート設置
による内水氾濫対策を進めていくたのための設計等を行っていま
めに、雨水管理総合計画を策定し・雨水管理総合計画に基づく対策工事が行われるまでの応急す。
ます。
内水氾濫対策として、排水ポンプによる排水や、地域住民へのその後、策定した計画に基づき整緊急時周知を行います。
応急的な排水機能回復工事
備事業を進めていきます。
に向けた測量設計を行っていま
・雨水管理総合計画に基づく対策以外で着手可能な内水氾す。
濫対策工に順次着工していきます。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

消防詰所復旧（予定）（平成29年度～平成31年度）

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

雨水管理総合計画策定

計画に基づく基盤整備に関する（完了）

測量・設計及び工事（予定）

内水氾濫対策測量設計及び工事（雨水管理総合計画以外）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年9月末現在） （8/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年9月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度1Q

熊本県益城復興事務所
益城町広崎（熊本市境）から益
工務課
都市計画道路益城中
城町寺迫（国道443号線との交・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を
用地取得交渉を継続して行っ央線（県道熊本高森 街路用地課差点）までの約3.5kmについて拡行っています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行っていております。
線）拡幅整備事業
きます。
※町側は復興整 幅等の整備を行います。（4車備課復興工務係 線、幅員27m）
が担当

復
興
事
業

道
路

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）

県道益城菊陽線（惣領地区）について、惣領交差点より南の区間
町側は都市建設の拡幅等の整備（歩行者・自転
課工務係が担当
車の通行空間確保等）を検討し
ています。

ー

・地元の意向等を把握したうえで、整備を検討していきます。

国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

国道443号（寺迫地区）について、寺迫交差点より南の未整備区
町側は都市建設
間の改良等の整備(安全・安心な課工務係が担当
通行機能確保等)を県へ要望して
いきます。

ー

・地元の意向等を把握したうえで、整備を検討していきます。

町道整備事業
復興整備課（幹線道路4路線） 復興工務係

町道横町線、国道443号と県道
益城菊陽線を結ぶ町道東西線、 都市計画決定の手続きを行い ・事業計画の認可を受けた箇所から設計業務等を発注してい町道グランメッセ木山線と県道熊本 ました。
きます。
高森線を結ぶ町道南北線、第二 事業計画の認可を受けるため、 ・都市計画審議会からの提言を踏まえて、地域住民の皆様へ
南北線の４路線の整備を行いま 調整を行っております。
の説明会等を随時行っていきます。
す。

・復興まちづくり計画の取りまとめが一旦終了いたしましたので、各地区のまちづくり協議会から
必要に応じて随時見直しを行っていきます。
住宅地内の狭あい道路（4m未 の避難路整備に係る提案を具・復興まちづくり計画に掲載している避難路整備事業の中から住宅地内狭あい道路 復興整備課
満の生活道路）について、緊急時 体化していくための復興まちづく
順次着手していきます。全事業を平成32年度までに完了させ拡幅・避難路整備事 復興工務係の避難路や緊急車両の通行路とし り計画を策定しました。
る予定です。
業
まちづくり推進室 て機能するよう、拡幅等の整備を 復興まちづくり計画に掲載した・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画行います。
事業の測量・設計を行っていま
制度を活用し、計画で指定する範囲内の道路、公園、建築物す。
などに関するルールを定めていきます。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

平成29年10月から

用地取得交渉・契約

平成37年度まで実施

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次

（予定）

を開始

工事を開始（予定）

備考※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

説明会等を実施

都市計画決定及び※個別路線のスケ
ジュールについては、別途お知らせ
事業認可を受けた箇所から随時設計等にします。
着手していく。

事業認可

まちづくり協議会の設まちづくり提案を踏まえて、拡幅整備する住平成32年度ま立・運営支援宅地内の道路を復興まちづくり計画に掲載

でに整備完了し、順次事業に着手していく。

（予定）

地区計画の決定（予定）益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年9月末現在） （9/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年9月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

生
活
地
区

2Q

熊本県益城復興事務所
木山地区における「災害に強いまち
工務課づくり」の実現や、「公共施設の整・換地設計や測量・設計、造成計画の作成に着手していきま
益城中央被災市街地
区画整理用地課 備」、「商店街の活性化」等を一体 平成30年9月27日に事業計 す。
復興土地区画整理事的、かつ効率的に推進するために、 画が認可されました。
※換地…土地の再配置を行うこと
業
復興整備課
土地区画整理事業を進めていきま・平成40年3月末までの事業期間を予定しております。
まちづくり推進室 す。
復興工務係
住まいの再建のために、既存市街・民間活力を導入していくため、事業者向け説明会の開催を検地の復旧・復興事業の状況にあわ討しています。
新住宅エリアの整備に向けて基せて、復興に寄与する住宅や商・一部、民間事業者による地区計画の検討が進められていま
新住宅エリア整備事業
本方針を策定し、民間活力の業、サービス、防災・公共機能等をす。
復興整備課
導入等の検討を進めています。
配置するエリアの整備を進めていき・住宅等開発の基礎となる都市インフラの整備を検討していま
まちづくり推進室
ます。
す。

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

都市計画決定換地設計、測量、造仮換地指定を行った箇

及び成計画作成等に着手

所から造成工事等に

事業計画認可

備考

順次着手

都市建設課
都市計画係

基本方針を策定し、民間活力の導入を検討していく。

民間事業者による開発を誘導していきます。（予定）・平成31年度末までの全戸整備を目指します。
【飯野・福田・津森】・砥川、福原、田原地区に整備する36戸については年内に完成予定です。平成31年1月から入居を開始する予定です。
・田中、上陳地区は整備事業者を公募中です。島田、中砥川地区については、10月中に公募予定です。（計67戸程度）
復
興
事
業

住
宅

避
難
地

7月に行った本申込みの結果、【広安・広安西】
694世帯に対し入居予定者決・馬水、安永、益城台地に整備する322戸については11月から定を行いました。
自力での生活再建が困難な世帯
着工し、平成32年3月末までに完成予定です。平成32年4月
災害公営住宅整備事 公営住宅課の生活再建を支援するために、町以降、完成したものから順次入居を開始していく予定です。
業
災害公営住宅係
617戸の災害公営住宅につい内に災害公営住宅を整備します。
・本申込みの結果を踏まえて、広安西地区に追加整備します。
て、整備又は公募をしていま
10月中に整備事業者を公募する予定です。（50戸程度）
す。その他については、公募準
備中です。
【木山】
・下辻地区（役場仮設庁舎南側）は平成32年3月までの完成予定で整備を進めていきます。（120戸分）
・木山地区の土地区画整理事業区域内で70戸整備予定です。輝らめき館跡地に40戸を整備予定であり事業者の公募を行っております。他30戸については、建設場所が確定後に公募を行う予定です。
・区画整理事業区域外で別に20戸を公募しています。

避難地整備事業

・復興まちづくり計画の取りまとめが一旦終了いたしましたので、必要に応じて随時見直しを行っていきます。
各地区のまちづくり協議会から・復興まちづくり計画に掲載している避難地整備事業の中からの避難地整備に係る提案を具順次着手していきます。全事業を平成32年度までに完了させ
復興整備課
体化していくための復興まちづく
住宅地内の生活に身近な避難地る予定です。
復興工務係
り計画を策定しました。
を整備していきます。
・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画
まちづくり推進室
復興まちづくり計画に掲載した制度を活用し、計画で指定する範囲内の道路、公園、建築物事業の測量・設計を行っていまなどに関するルールを定めていきます。
す。
・避難地等において、防災機能の強化を目的とした防災施設の設置を検討しています。

【飯野・福田・津森】【砥川、福原、田原 計36戸】
用地取得交渉及び設計

建設工事【中砥川・島田、【広安・広安西】

用地取得交渉及び 設計等 建設工事（予定）
公簿手続き等

田中、上陳 計67戸程度】【馬水、安永、益城台地 計322戸】

建設工事

用地取得交渉及び設計【広安西地区 50戸程度】

用地取得交渉及び設計等

建設工事（予定）

公簿手続き等【木山】【木山下辻 120戸】

用地取得交渉及び公簿手続き等

設計等

建設工事（予定）【木山区画整理他 90戸程度】

用地取得交渉及び公簿手続き等 設計等

建設工事（予定）

まちづくり協議会のまちづくり提案を踏まえて、整備する住宅地

平成32年度ま設立・運営支援内の避難地を復興まちづくり計画に掲載し、でに整備完了順次事業に着手していく。

（予定）

地区計画の決定（予定）