益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し平成30年3月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年3月末現在） （1/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年3月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

道路復旧事業（町道）

道路

道路復旧事業（町有道路、里道、
水路）

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係

イ
ン
フ
ラ
復
旧
道路復旧事業（私道）※復興基金事業

復旧事業課
宅地復旧係

町内の道路197箇所について、順
契約済み：133箇所
次、復旧を行っていきます。

町内の約500箇所について、順次、復旧を行っていきます。

・公費解体が概ね完了したことから、本格的に復旧工事に着手しています。
・ほぼ全ての工事について、平成30年度の早い時期には発注完了、同年度中には工事完了の予定です。
・工事を進めるにあたっては、下水道や水道等の地下埋設物の本復旧を行ったうえで、道路の復旧を行います。
・全ての路線を同時に工事することは難しいので、順番を調整をしながら進めていくことになります。
・道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧事業を実施
せずに、直接、道路拡幅等の事業を実施する可能性もありま
す。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成29年度から、順

平成30年度の早い※一部、繰越の次発注、工事を実施

時期に、発注完了

可能性あり

4Q

平成32年度以降

備考（予定）
平成30年度中に、工事完了（予定）

対象箇所調査が完了していま・約500箇所の対象箇所について、その殆どが住宅地周辺にす。
集中していますので、優先順位をつけながら、順次、工事を進
水路44ヶ所、里道101ヶ所、
めていきます。（平成31年度には全ての工事を完了する予定
町有道路1ヵ所、計146ヶ所のです。）
工事が完了しています。

以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・一般交通の用に供されていること
・平成30年度も申請受付を継続します。また、申請に関する・公道に接するものであること
・幅員が概ね1.8ｍ以上であること 役場仮設庁舎の南館で受付を 相談の受付も行っておりますのでご相談ください。
・所有者の異なる住宅が連担して2 行っています。
※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業
戸以上建ち並んでいることの動向に合わせて対応していく予定です。
・集落等で維持管理しているもので
あること

1Q

平成31年度

優先順位をつけながら工事実施
平成31年度に工事完了（予定）

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応※県の復興基金事業を活用予定
です。

橋
梁

橋梁復旧事業

復旧事業課
工務係

町内の橋梁20箇所について、順次、復旧を行っていきます。

契約済み：7箇所（内2橋工事完了）

・20箇所全てについて、平成31年度中には発注完了、平成32年度には工事完了の予定です。（13箇所の工事を県に委託し、7箇所の工事を町で実施します。）
・基本的には、従来どおりの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する町道の整備事業と連携しながら、橋梁の幅員や架橋場所を変更していく予定です。

平成29年度から順次

平成31年度中に、

発注、工事を実施

発注完了（予定）【被災橋梁内訳】
・秋津川 6橋
・木山川 7橋（内1橋工事完了、2橋契約済）
平成32年度中に、・その他 7橋工事完了（予定） （内１橋工事完了、３橋契約済）益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年3月末現在） （2/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年3月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

2Q

3Q

平成30年度
4Q【秋津川復旧工事】

河川復旧事業（県事業）

河
川

河川復旧事業
（町事業）

イ
ン
フ
ラ
復
旧
都
市
公
園

下
水
道

水
道

宅
地
・
住
宅
復
旧

宅
地

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

公河川や砂防の役割を果たす河川について、河川及び堤防の復旧
契約済み：33箇所※町側は復旧事 を行っていきます。
業課工務係が担 （秋津川、木山川、迫川、鉄砂川、妙見川の36箇所）
当

復旧事業課
工務係

・平成29年度中に1件を残し発注を完了、平成30年度中に工事完了の予定です。

町内の河川27箇所について、河川
契約済み：26箇所
施設の復旧を行っていきます。

4Q

平成31年3月完了（予定）・秋津川復旧については、「堤防道路の嵩上げ」を基本として、工事を実施しています。なお、平成30年６月に右岸（住宅地側）工事が、平成30年10月に左岸（益城中学校側）
平成30年12月完了（予定）【木山川復旧工事】工事が完了の予定です。
・上記工事に伴い秋津川堤防道路が全面通行止めになりますのでご注意ください。
・木山川の復旧については、平成30年12月に工事完了の予
平成30年10月完了（予定）【迫川復旧工事】
定です。
・迫川の復旧については、平成30年10月に工事完了の予定です。
・妙見川、鉄砂川の復旧については、平成30年度中に工事完【妙見川、鉄砂川復旧工事】 平成30年度中完了（予定）
了の予定です。

県央広域本部
土木部

3Q

平成32年度以降

平成29年度中に、26件

平成30年度中に、発注済み

工事完了（予定）

・契約のできていない災害復旧事業の補助対象1か所（秋津
町内の都市公園17か所について、 被災箇所17公園のうち、災害 川河川公園）、補助対象外3か所（惣領竹之下公園、潮復旧を行っていきます。
復旧事業の補助対象5か所、 井自然公園、安永火道公園）の計4か所については平成30
災害復旧事業の補助対象となる 対象外8か所について契約済 年度に契約を行う予定です。
公園が6か所、対象外が11か所と みです。
・未契約分の4か所と平成29年度中に契約を行い工事中のなっています。
（未契約4か所）
案件を含めて、全ての復旧工事を平成30年度中に完成する予定です。

平成29年度中に9か4か所の都市公園については平成30年度中に契約を行う。

所工事完了

全ての復旧工事を平成30年度中に完了（予定）

下水道復旧事業

下水道課
工務係

被災した下水道施設・管渠の復旧 被災管渠延長22,389mのう・平成30年度中に発注完了、同年度中には工事完了の予を行っていきます。
ち、16,354mについて契約済定です。
(被災管渠延長 22,389m)
みです。

平成30年度中に、発注及び工事完了（予定）

水道復旧事業

水道課
工務係

被災した水道施設・管渠の復旧を 被災管渠延長11,856mのう・平成29年度に一件の工事を除いて発注完了、平成30年
行っていきます。
ち、11,646mについて発注済
度中には全件工事完了予定です。
(被災管渠延長 11,856m)
みです。

都市公園復旧事業

復旧事業課
工務係
都市建設課
都市計画係

被災宅地復旧支援事
復旧事業課
業
宅地復旧係
※復興基金事業

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工事、地盤復
旧工事、住宅基礎のジャッキアップ 役場仮設庁舎の南館で受付を ・平成30年度も引き続き、申請を受け付けていきます。
※なお、平成31年度以降の申請の可否等については、復興工事、旧擁壁の撤去工事など） 行っています。
基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
※県の復興基金事業を活用します。

平成29年度中に、一件の工事を除いて発

平成30年度中に工事完了（予定）

注完了

交付申請受付※H31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年3月末現在） （3/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年3月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

宅地耐震化推進事業

宅地①大規模盛土造成地
復旧事業課
滑動崩落防止事業
宅地復旧係②小規模盛土造成地
滑動崩落防止事業（制度拡充）

地域防災がけ崩れ対
策事業

宅
地
・
住
宅
復
旧

復旧事業課
工務係

がけ地近接等危険住
復旧事業課
宅移転事業
建築係

住
宅

土砂災害特別警戒区
域内住宅再建支援事
復旧事業課
業
建築係
※復興基金事業

戸建て木造住宅耐震
改修等事業
復旧事業課
建築係
※復興基金事業①3,000㎡以上、10戸以上又は ①対象地区の地質調査が完①対象地区の調査が完了したため、調査結果の住民説明会
盛土5m以上、5戸以上の宅地で 了したため、調査結果の住民を順次実施していきます。対象箇所は全39か所です。平成30
避難路への影響のある擁壁を復旧 説明会を実施しています。
年度から順次着工し、平成32年度までの工事完了を目指しします。
②対象地区の測量及び詳細ます。
②擁壁の高さ2m以上かつ2戸以 設計を実施しました。3か所につ②平成30年度中の工事完了を目指します。（約20地区、上が連なる宅地で避難路に影響の いて契約を行い着手していま30箇所を予定しています。）
ある擁壁を復旧します。
す。

対象地区の測量及び詳細設事業要件は人家2戸連担、5ｍ以計の実施、復旧工事を発注し ・平成29年度中に契約が完了しなかった対象2箇所について
上の自然斜面、特例措置により3ています。対象21か所のうち、 工事を発注していきます。
ｍ以上の（要インフラ）擁壁等を19か所について契約が完了し ・平成30年度中に全ての箇所の工事を完了させる予定です。
復旧します。
ております。

①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災
害特別警戒区域①②③のいずれかの区域に存する 平成29年9月1日から申請を既存不適格住宅の移転に要する 受け付けています。
費用を補助します。
現在は役場仮設庁舎の南館（※既存住宅の除去費等の補助 で受付を行っています。
及び住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）
土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内の自己用住宅に区域
指定前から居住し、熊本地震により半壊以上の被害を受け、再建（移転、建替え）が必要となった方の移転に要する費用を補助します。
※県の復興基金事業を活用します。

平成29年9月1日から申請を受け付けています。
現在は役場仮設庁舎の南館で受付を行っています。

戸建て木造住宅の耐震改修設
平成29年度の申請受付は、計、耐震改修工事、建替え工事、
12/25（月）までで終了しま及び耐震シェルター工事等を行うした。
場合に、その費用の一部を補助します。
平成30年度の申請受付の準※県の復興基金事業を活用しま備を行っています。
す。

2Q

平成30年度

3Q

4Q①対象地区の試験的な地質調査

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q①対象地区の詳細な地質調査
及び設計
平成30年度から一部着手②詳細設計の②復旧工事実施（平成30年度までの予定）

地質調査・詳細

2Q（平成32年度までの予定）

復旧工事

・引き続き、申請を受け付けていきます。
交付申請受付（継続）・平成30年度も引き続き、申請を受け付けていきます。
※なお、平成31年度以降の申請の可否等については、復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。

交付申請受付※H31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

・平成30年度も継続して申請受付を行います。申請の時期などについては改めてお知らせします。
交付申請受付※なお、平成31年度以降の申請の可否等については、復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。

※H31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

4Q

①復旧工事

設計の実施

※事業の詳細については、復旧事業課 建築係 にご確認ください。

3Q

平成32年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年3月末現在） （4/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年3月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

宅
地
・
住
宅
復
旧

住
宅

公営住宅災害復旧事 復旧事業課
業
建築係

・惣領団地については、引き続き工事を行っていきます。平成
惣領団地については現在復旧 30年12月末までの工期を予定しています。
町営住宅の復旧工事を実施しま工事を行っています。
※団地基礎のジャッキアップを行います。（転居の必要はあります。（辻団地、市ノ後団地、惣領
他3団地については工事発注 せん）
団地、広崎団地）の準備を進めています。
・広崎、市の後、辻団地の復旧工事についても、平成30年12月末までのの工事完了を目指します。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

惣領団地
平成30年12月末までに、工事完了（予定）他3団地
平成30年12月末までに、工事完了（予定）

農
地

農
地
等

農地等復旧事業

復旧事業課※一部復興基金事業 農林整備係

役場庁舎
復旧事業
施
設
復
旧

【災害復旧工事】【災害復旧工事】
被災した農地等の復旧工事を行い災害復旧事業として査定を受ます。
平成30年度に工事完了（予定）
けた農地69ヶ所、農業用施設
・災害復旧工事については、順次工事を発注し、平成30年度
162ヶ所について順次工事を【農地自力復旧事業】
中の完了を目指していきます。
【農地自力復旧事業】
農家自ら行う小規模な農地等の 行っています。現在199ヶ所が復旧工事に要する費用を補助しま 契約済みです。(県への工事委 ・農地自力復旧事業については、平成30年度も引き続き、申託分27ヶ所を含む。）
す。
請を受け付けていきます。
交付申請受付（※なお、平成31年度以降の実施については、県の復興基
農地自力復旧事業補助金に【小規模農業用水路・農道の早期※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応
金事業の動向に合わせて対応していく予定です。）
ついては、役場仮設庁舎の南復旧支援事業】
関係者自ら行う小規模な農業用 館で受付を行っています。
・小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、 【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】
水路・農道の復旧工事に要する費
平成30年度も引き続き申請を受け付けていきます。
小規模農業用水路・農道の早用を補助します。
（※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事
期復旧支援事業については、※農地自力復旧事業及び小規模 役場仮設庁舎の南館での受 業の動向に合わせて対応していく予定です。）
農業用水路・農道の早期復旧支 付を行っています。
平成30年1月15日から交付申請受付
援事業については、県の復興基金※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応
事業を活用します。

総務課
被災して使用できなくなった役場庁 新庁舎建設基本構想・基本
新庁舎等建設推
舎の解体及び新築を行います。
計画を策定しました。
進室・策定した新庁舎建設基本構想・基本計画に基づき設計を行っていきます。
・平成30年1月末から解体工事を開始、平成32年度から平成33年度にかけて新築工事を予定しています。

基本構想・基本計画

平成30年度～平成31年度にかけて基の策定

平成32年度～本・実施設計（予定）

平成33年度に新築工事実施（予定）解体工事を実施

公共施設（平成30年1月末～平成30年7月末予定）
・文部科学省の災害査定（平成30年度以降に実施）の結果を踏まえて復旧に着手していきます。

中央公民館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

現在、文部科学省の災害査定の準備を行っています。
被災して使用できなくなった中央公 公の施設のあり方検討委員会 ・解体工事は災害査定を行ったあとに、益城中央被災市街地
民館の解体及び新築を行います。 より、輝らめき館・地域交流セン 復興土地区画整理事業に合わせて実施します。
ターとの3施設を複合化して再建するよう答申を受けました。 ・複合施設建設検討委員会を設置し、場所・規模・機能等の検討を行い基本計画を策定する。（予定）

災害査定（予定）※事業スケジュールについては改めてお知らせします。

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年3月末現在） （5/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年3月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

総合体育館
復旧事業

陸上競技場・テニス
コート
復旧事業

生涯学習課
スポーツ振興係
復旧事業課
建築係

生涯学習課
スポーツ振興係
復旧事業課
工務係

解体工事が完了しました。現
被災して使用できなくなった総合体
・国土交通省との協議の結果を踏まえて、平成30年度から新在、新築工事発注に向けて準育館の復旧を行います。
築工事に着手していきます。
備中です。

被災して使用できなくなった陸上競
技場・テニスコートの復旧を行いま 現在、復旧工事中です。
す。

・利用再開時期については、総合運動公園のその他の工事（総合体育館や駐車場等の復旧工事）の状況を見ながら決
定します。

2Q

ボーリング

3Q

平成30年度
4Q

解体工事

調査

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

新築工事実施（予定）平成32年度以降

備考

都市公園に含む（平成30年度）

工事実施

都市公園に含む（平成30年度完了予定）【町民グラウンド】
・町民グラウンドについては、平成30年1月に文部科学省の査定を受けており、平成30年度に査定内容に沿った工事を進める予定です。

施
設
復
旧

公
共
施
設

町民運動場
復旧事業

生涯学習課
スポーツ振興係

災害査定

工事実施（予定）（平成30年度）
町民グラウンドについては、現在、工事発注に向けて準備中【福田グラウンド】
被災して使用できなくなった町民グ です。
・福田グラウンドについては、工事完了後、準備ができ次第、供ラウンド・福田グラウンド・津森グラウ
災害査定用を開始します。
工事実施
ンドの復旧を行います。
福田グラウンド・津森グラウンド（5月末完了予定）については、復旧工事中です。
※津森グラウンドについては、がけ地や駐車場の災害復旧工事（5月末完了予定）を実施しています。（※なお、供用開始時期については、仮設 【津森グラウンド】
住宅の状況を含めて検討していきます。）
災害査定

工事実施
（5月末完了予定）・平成30年度に着工の予定です。
平成30年1月に災害査定を受・平成30年6月までは使用し、その後は平成32年度末まで閉けました。
館の予定です。

文化会館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

被災した文化会館の復旧（修繕）を行います。

交流情報センター
復旧事業

生涯学習課
交流情報センター

・平成30年度に着工し、平成32年度までの工期を予定してい被災した交流情報センターの復旧 平成30年1月に災害査定を受ます。
（修繕）を行います。
けました。
・開館の状況等については、改めてお知らせします。

公の施設のあり方検討委員会
被災して使用できなくなった男女共・複合施設建設検討委員会を設置し、場所・規模・機能等のより、中央公民館・地域交流セ
男女共同参画センター 総務課
同参画センター（輝らめき館）の検討を行い基本計画を策定する。（予定）
ンターとの3施設を複合化して復旧事業
男女共同参画係 復旧に向けた取組を進めていきま・現在の男女共同参画センターは平成30年度に解体の予定
再建するよう答申を受けまし
す。
です。
た。

復旧工事（平成32年度までの予定）

復旧工事（平成32年度までの予定）

解体設計

解体工事
（平成30年度完了予定）

飯野グラウンド及び広安第１グラウ
ンドの復旧工事については、仮設住宅の状況を含めて検討していきます。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年3月末現在） （6/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年3月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

2Q

3Q

平成30年度
4Q

新校舎の建築に関し
益城中学校
復旧事業

学校教育課
学校教育係

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

新校舎建設に関する基本構想 ・平成29年度中に新校舎建築に関する基本構想を策定。
の策定を進めています。
・平成30年度に解体に着手し、平成30年度第3四半期から解体及び新築工事の進め方に 新築工事を実施する予定です。
ついて検討中です。
・現在と同じ場所での再建を進めていく予定です。

て基本構想を策定

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成30年度第3四半期頃から新築工事実施予定（工事完了予定時期については、改めてお知らせします。）（平成29年度）

解体工事（予定）※解体スケジュールについては、改めてお知らせします。
供用開始（予定）
公
共
施
設

設計
学校給食センター
復旧事業

学校教育課
学校給食センター

被災して使用できなくなった学校給・平成30年度から新築工事を実施し、平成31年4月から供新築工事にかかる造成工事を
食センターの解体及び新築を行い用を開始する予定です。
行っています。
ます。
・現在とは異なる場所での再建を進めていきます。

（平成31年4月）
新築工事（予定）（平成30年4月～平成31年3月）

解体工事（予定）※解体スケジュールについては、改めてお知らせします。

施
設
復
旧

第5保育所
復旧事業

自治公民館
復旧事業
※復興基金事業地域
施
設

コミュニティ施設
復旧事業※復興基金事業

消防詰所復旧事業※復興基金事業

こども未来課
保育係

生涯学習課
生涯学習係

生涯学習課
生涯学習係

危機管理課
危機管理係

被災して使用できなくなった第5保 新築に係る造成工事を行って育所の解体及び新築を行います。 います。

町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。
※県の復興基金事業を活用します。

・既存の園舎と崩落した擁壁の撤去を行い、新園舎の移転新築に着手していきます。（現在とは異なる場所での再建を進めていきます。）
・平成30年7月～平成31年2月までに新築工事を実施し、平成31年3月に供用を開始する予定です。

復興基金事業の要項に沿って ・平成30年度も引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
（予定箇所数：46件、完了 ※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業
箇所数：33件）の動向に合わせて対応していく予定です。

地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設の復 復興基金事業の要項に沿って ・平成30年度も引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
旧に要する費用を補助します。
（予定箇所数：30件、完了 ※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業※県の復興基金事業を活用しま 箇所数：17件）の動向に合わせて対応していく予定です。
す。

各地域の消防詰所の復旧を行って 順次復旧事業を実施していまいきます。
す。
・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成※県の復興基金事業を活用しま （予定箇所数：20件、完了 29年度から平成31年度にかけて実施予定です。）
箇所数：2件）す。

供用開始（予定）（平成31年3月）
設計

新築工事（予定）（平成30年7月~平成31年2月まで）

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

消防詰所復旧（予定）（平成29年度～平成31年度）

平成32年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年3月末現在） （7/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年3月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

施
設
復
旧

内
水
氾
濫
対
策

公
費
解
体

地
域
施
設

内
水
氾
濫
対
策

公
費
解
体

共同墓地復旧事業※復興基金事業

内水氾濫対策事業

災害廃棄物処理事業

復旧事業課
宅地復旧係

集落共有の墓地における、通路部
分や擁壁等の共有部分の復旧に・平成30年度も申請受付を継続していきます。
役場仮設庁舎の南館で受付を要する経費を補助します。
※なお、平成31年度以降の実施については、復興基金事業行っています。
の動向に合わせて対応していく予定です。
※県の復興基金事業を活用しま
す。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考

交付申請受付※平成31年度以降については、復興基金事業の動向にあわせて対応

下水道課
工務係

・浸水要因の分析を行うために水位データ等の観測を行ってい ・水位観測センサーによる水位データの観測を行い、浸水要因
応急対策を実施しながら、大雨等 ます。
を分析していきます。その上で、内水氾濫を防ぐ手段についての 雨水管理総合計画策定
計画に基づく基盤整備による内水氾濫対策を進めていくた ・雨水管理総合計画策定のた 検討を行っています。
（平成30年度第一四半期）に関する測量・設計
めに、雨水管理総合計画を策定し め委託契約を締結し、検討を ・平成30年度第一四半期までに雨水管理総合計画を策定す（予定）
ます。
進めています。
る予定です。
その後、策定した計画に基づき整 ・管理計画が策定されるまでの ・雨水管理総合計画を策定し、対策工事が行われるまでの応備事業を進めていきます。
応急内水氾濫対策として、ポン 急内水氾濫対策として、ポンプ車による排水や、エリアメール、L
プ車による排水等を行う予定で アラート等を活用した住民への緊急時周知を行います。
応急内水氾濫対策
応急内水氾濫対策（予定）す。
（平成29年6月～9月） （平成30年6月～9月）

環境衛生課
廃棄物対策係

申請件数：3,657件
完了件数：3,657件
進捗率：100％
・損壊家屋等の解体は平成30年3月末時点で完了しておりま
申請に基づき、半壊以上の損壊家 （平成30年3月30日現在） す。
屋等の解体・撤去を行います。
・一次仮置場として使用していた中央小学校跡地については、※中央小学校跡地の仮置き 平成29年12月末で原形復旧を完了しています。
場は平成29年10月末で閉鎖
しております。

損壊家屋等解体作業終了（平成30年3月）

一次仮置場原形復旧（平成29年12月）

計画に基づく基盤整備に順次着工（予定）※災害廃棄物処
理事業については、事業が完了したことから平成30
年3月時点の状
況の報告を持って掲載を終了します。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年3月末現在） （8/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年3月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度1Q

熊本県益城復興事務所
益城町広崎（熊本市境）から益
工務課
都市計画道路益城中
城町寺迫（国道443号線との交・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を10月から用地取得交渉を行っ
街路用地課
央線（県道熊本高森
差点）までの約3.5kmについて拡行っています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行ってております。
線）拡幅整備事業
いきます。
※町側は復興整 幅等の整備を行います。（4車備課復興工務係 線、幅員27m）が担当

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（木山地区）

復興事
業

熊本県益城復興事務所
県道益城菊陽線（木山地区）に工務課
・都市計画決定に向けて取り組んでいきます。
区画整理用地課 ついて、拡幅等の整備（歩行者・ 都市計画決定の手続きに向け ・説明会を開催し、様々な意見をいただいておりますので、それ
自転車の通行空間確保等）を行 て準備中です。
らも考慮してまいります。
※町側は復興整 います。
備課復興工務係が担当

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）

県道益城菊陽線（惣領地区）について、惣領交差点より南の区間
町側は都市建設の拡幅等の整備（歩行者・自転
課工務係が担当
車の通行空間確保等）を検討し
ています。

ー

・地元の意向等を把握したうえで、整備を検討していきます。

国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

国道443号（寺迫地区）について、寺迫交差点より南の未整備区
町側は都市建設
間の改良等の整備(安全・安心な課工務係が担当
通行機能確保等)を県へ要望して
いきます。

ー

・地元の意向等を把握したうえで、整備を検討していきます。

道路

町道横町線の拡幅整備を行います。また、国道443号と県道益城復興整備課
菊陽線を結ぶ町道東西線（仮・都市計画決定に向けて取り組んでいきます。
町道整備事業都市計画決定の手続きに向けまちづくり推進室 称）や、町道グランメッセ木山線と・説明会を開催し、様々な意見をいただいておりますので、それ（幹線道路4路線）て準備中です。
復興工務係
県道熊本高森線を結ぶ町道南北
らも考慮してまいります。
線、第二南北線（いずれも仮称）の整備を行います。
各地区のまちづくり協議会で緊
急時の避難等のために拡幅整備が必要な道路の検討を進め住宅地内の狭あい道路（4m未ていただいています。
・引き続き各地区のまちづくり協議会からの提案を踏まえて、復住宅地内狭あい道路 復興整備課
満の生活道路）について、緊急時
上記検討を踏まえた各地区の 興まちづくり計画に掲載する事業を更新していきます。
拡幅・避難路整備事 まちづくり推進室 の避難路や緊急車両の通行路としまちづくり協議会からのまちづくり ・復興まちづくり計画に掲載している避難路拡幅事業の中から業
復興工務係て機能するよう、拡幅等の整備を提案における提案内容を具体 順次着手していきます。
行います。
化していくために復興まちづくり
計画の策定に取り組んでいま
す。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

平成29年10月から

用地取得交渉・契約

平成37年度まで実施

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次

（予定）

を開始

工事を開始（予定）

平成30年1月8日

都市計画決定を行都市計画決定を行ったのち、設計等に着から10日にかけて説う（未定）手していく。（予定）

備考※事業スケジュールについては、改めてお明会を実施

知らせします。

※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

平成30年1月8日

都市計画決定を行都市計画決定を行ったのち、設計等に着から10日にかけて説う（未定）手していく。（予定）

明会を実施※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

まちづくり提案を踏まえて、拡幅整備する住※平成31年度以降の事業スケジュールに

宅地内の道路を復興まちづくり計画に掲載

ついては、改めてお知らせします。

し、順次事業に着手していく。

交通管理者との協議の状況によっては、路線ごとにスケジュールが異なってくる可能性があります。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成30年3月末現在） （9/9）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成30年3月末時点）

今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

生
活
地
区

復
興
事
業
住
宅

避
難
地

熊本県益城復興事務所
木山地区における「災害に強いまち
平成30年3月8日に都市計画 ・計画区域内の用地について必要に応じて先行買収を行って工務課づくり」の実現や、「公共施設の整
益城中央被災市街地決定を行いました。
いきます。
区画整理用地課 備」、「商店街の活性化」等を一体
復興土地区画整理事
公共施設（生活道路、公園を ・公共施設（生活道路、公園を含む）や商業地、住宅地な的、かつ効率的に推進するために、業含む）や商業地、住宅地など どの事業計画について国からの認可を受けた後、順次事業に
復興整備課
土地区画整理事業を進めていきまの事業計画を検討中です。
着手していきます。
まちづくり推進室 す。
復興工務係

住まいの再建のために、既存市街地の復旧・復興事業の状況にあわ
復興整備課
新住宅エリアの整備に向けて基 ・新住宅エリアの整備に向けて、民間活力の導入等について事せて、復興に寄与する住宅や商新住宅エリア整備事業 まちづくり推進室
本方針を策定し、民間活力の 業者向け説明会の開催を含めて検討しています。一部、民間業、サービス、防災・公共機能等を
復興工務係
導入等の検討を進めています。 事業者による地区計画の検討が進められています。
配置するエリアの整備を進めていきます。

砥川、福原、田原地区(計36戸)及び馬水、安永、広安西地区（計322戸）の災害公 ・6月～7月に本申込みを行う予定です。入居の決定は8～9
営住宅について、基本計画を 月頃を予定しています。
策定しました。
・砥川、福原、田原地区に整備する36戸については6月上旬
自力での生活再建が困難な世帯
災害公営住宅整備事 公営住宅課
木山地区は約50戸分の用地 から着工し、年内完成予定です。平成31年1月から入居を開の生活再建を支援するために、町業
災害公営住宅係を確保しており、さらに木山地 始する予定です。
内に災害公営住宅を整備します。
区土地区画整理事業区域内 ・馬水、安永、広安西地区に整備する322戸については平成での建設を検討しています。
32年3月以降、完成したものから順次入居を開始していく予定
仮申し込みの結果を踏まえて、 です。
不足する建設用地（約250戸）の取得を急いでいます。

避難地整備事業

各地区のまちづくり協議会で緊
急時の避難等のために整備が必要な避難地の検討を進めて復興整備課いただいています。
住宅地内の生活に身近な避難地
まちづくり推進室
各地区のまちづくり協議会からを整備していきます。
復興工務係のまちづくり提案における提案
内容を具体化していくために復興まちづくり計画の策定に取り組んでいます。

・生活に密着した避難地として整備していくために、引き続き各地区のまちづくり協議会からの提案を踏まえて、復興まちづくり
計画に掲載する事業を更新していきます。
・復興まちづくり計画に掲載する避難地整備事業の中から順次実施していきます。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

平成30年3月8日に

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考

事業計画の認可を受けた後から、順次

都市計画決定整備方針を策定し、2Q

平成31年度

事業に着手

民間事業者による開発を誘導していきます。（予定）

民間活力の導入を検討していく。

用地取得交渉及び基本・実施

順次着工。完成したものから入居を開始（予定）

設計を進める。
（砥川・福原・田原地区に先行して（馬水・安永・広安西地区に整備整備する36戸については平成31年

する322戸ついては平成32年3月

1月から入居開始予定。その他は建から順次入居開始予定です。その設用地が確保できた箇所から整備

他は建設用地が確保できた箇所かに着手していきます。）

ら整備に着手していきます。）

まちづくり提案を踏まえて、整備する避難地※平成31年度以降の事業スケジュールにを復興まちづくり計画に掲載し、順次事業

ついては、改めてお知らせします。

に着手していく。