益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し

令和３年（2021年）３月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

令和２年11月末時点版から令和３年３月末時点版における主な変更点
事業名変更点

ページ数

道路復興事業（町道）

工事個所：197箇所（うち５箇所は復興事業に移管）
工事完了箇所：189箇所⇒192箇所（完了）※工事の完了に伴い、今回までの表示とします。

1

橋梁復旧工事

工事完了箇所数：14箇所⇒17箇所※木山橋、寺迫第二橋については復興事業に移管

1

水道管復旧工事すべての被災箇所の復旧工事が完了しました。
※工事の完了に伴い、今回までの表示とします。

1①大規模盛土造成地活動崩落防止事業
工事完了箇所数：10箇所⇒31箇所（対象全39箇所）

２

宅地耐震化推進事業②制度拡充分
全21箇所の工事が完了しました。

農地等復旧事業

工事完了箇所数：215箇所⇒219箇所

3

益城中学校復旧事業

校舎・体育館・プールの復旧工事が完了しました。

3

消防詰所復旧事業完了箇所数：4箇所⇒8箇所（予定箇所数12箇所）

４

都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）
拡幅整備事業1,028mの歩道部を開通しました。
その他、21箇所1,365ｍの区間で工事を進めています。

5

県道益城菊陽線拡幅整
備事業（惣領地区）

惣領橋の橋梁工事について、下部工が竣工しました。上部工についても契約が完了しており、令和３年度中の完成を予定しています。

5

住宅地内狭あい道路拡
幅・避難路整備事業

整備予定避難路47件
工事完了件数：9件⇒20件

52

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年３月末現在） （1/8）

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年３月末時点）

今後の事業実施方針

平成30年度
1Q

道路復旧事業
（町道）

復旧事業課
工務係

道路

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

復旧事業課
宅地復旧係

イン
フラ
復
旧

町内の道路197箇所について、順次、復旧を行っていきます。

契約済み：192箇所
工事完了：192箇所
未契約：5箇所は、復興事業等へ事業を移管します。

以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・一般交通の用に供されている・公道に接する役場仮設庁舎の南館で受付
・幅員が概ね1.8ｍ以上を行っています。
・所有者の異なる住宅が連担して2戸以上建ち並んでいる・集落等で維持管理している・道路拡幅等の復興事業が決定し箇所は、復興事業等へ事業を移管し工事を実施します。

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

平成30年度中に、他事業との調整により一部の工事を除いて実施できなかった箇所ほぼ全ての工事を発の工事を発注し完成

注予定

を目指す

2Q

3Q

令和3年度
4Q

1Q

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和２年度中に全ての工事が完了

・申請受付を継続します。また、申請に関する相談の受付も行っておりますのでご相談ください。
交付申請受付※なお、令和４年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

※令和４年度以降については、県の復興基金事業の動向にあわせて対応※県の復興基金事業を活用。

契約済み：18箇所
工事完了：17箇所
橋梁

橋梁復旧事業

復旧事業課
工務係

町内の橋梁20箇所について、順次、復旧を行っていきます。

・契約済みの18箇所のうち17個所は、令和2年度末に完了しました。
未契約：2箇所（木山橋、寺 ・未完了の寺迫第一橋は、県益城復興事務所と事業協定を迫第二橋）締結し、益城中央被災市街地復興土地区画整理事業にお※復興事業等へ事業を移管し いて架け替え工事を実施しています。（令和3年9月竣工予ます。
定）

令和3年9月に工事完了（予定）

令和２年度中に工事完了【秋津川復旧工事】

河川

河川復旧事業（県事業）

・秋津川復旧については、「堤防道路の嵩上げ」を基本として、公河川や砂防の役割を果たす河 契約済み：35箇所
復旧工事が完了しました。（橋梁災復旧工事の周辺の堤防を川について、河川及び堤防の復旧 工事完了：35箇所【迫川復旧工事】除く）を行っていきます。
※町側は復旧事・橋梁災害復旧工事に伴い秋津川堤防道路が部分的に通行業課工務係が担 （秋津川、木山川、迫川、鉄砂 ※秋津川、木山川は橋梁災 止めになりますのでご注意ください。
川、妙見川の35箇所）
害復旧工事の周辺堤防を除く
当【鉄砂川復旧工事】
県央広域本部
土木部

橋梁災害復旧工事周辺を除き堤防復旧工事完了
令和元年10月工事完了

令和元年8月工事完了

2箇所の橋梁部を水
道

水道復旧事業

水道課
工務係

被災管渠延長11,856m
被災した水道施設・管渠の復旧を行っていきます。
契約済み：11,856m(被災管渠延長 11,856m)
工事完了：11,856m

・すべての工事完了。
・（道上橋～第一畑中橋：約190ｍ）
第一畑中橋は橋梁及び付近の配管工事は11月に完了。
道の上橋付近（約10ｍ部）は復興整備課の行う災害復旧工事に合わせて、施工。１２月契約済み。３月に完了。

除いて工事完了

惣領橋：（完了）
道上橋～第一畑中橋 180ｍ
道の上橋～第一畑中橋 180ｍ
（令和2年11月に完了）（令和2年11月に完了）
道上橋：10ｍ（令和2年度12月契約 ３月に完了）

令和5年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年３月末現在） （2/8）

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年３月末時点）

今後の事業実施方針

平成30年度
1Q

被災宅地復旧支援事
復旧事業課
業
宅地復旧係
※復興基金事業

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工事、地盤復旧工事、住宅基礎のジャッキアップ 役場仮設庁舎の南館で受付工事、旧擁壁の撤去工事など） を行っています。

2Q

3Q・令和3年度まで申請を受け付けていく予定です。
※ただし、令和元年度末までに事前申し込みを受け付けた分を令和３年度まで事業実施予定。

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

宅地
・住宅
復
旧

宅地

①大規模盛土造成地
滑動崩落防止事業
復旧事業課
宅地復旧係
②制度拡充分（避難路に接する擁壁復旧）①3,000㎡以上、10戸以上又は①契約済み：39箇所
盛土5m以上、5戸以上の宅地で工事完了：31箇所
避難路への影響のある擁壁を復旧（対象全39箇所）します。
②擁壁の高さ2m以上かつ2戸以上が連なる宅地で避難路に影響のある擁壁を復旧します。

②契約済み：21箇所
工事完了：全箇所（対象全21箇所）①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災
復旧事業課
害特別警戒区域
がけ地近接等危険住 建築係①②③のいずれかの区域に存する
役場仮設庁舎２階で受付を宅移転事業（令和3年度以 既存不適格住宅の移転に要する行っています。
降は都市計画課 費用を補助します。
建築係）（既存住宅除去費等の補助及び住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）

宅
地・
住宅
復
旧住宅

土砂災害特別警戒区域（レッド土砂災害特別警戒区ゾーン）内の自己用住宅に区域
域内住宅再建支援事 復旧事業課
指定前から居住し、熊本地震によ業
建築係
り半壊以上の被害を受け、再建
役場仮設庁舎２階で受付を（令和3年度以 （移転、建替え）が必要となった行っています。
※復興基金事業
降は都市計画課 方の移転に要する費用を補助しま（復興基金事業は令 建築係）す。
和３年３月まで）※県の復興基金事業を活用します。
戸建て木造住宅の耐震改修設
復旧事業課
計、耐震改修工事、建替え工事、住宅耐震化支援事業 建築係及び耐震シェルター工事等を行う
令和2年度の申請は、終了し（令和3年度以 場合に、その費用の一部を補助しました。
※復興基金事業
降は都市計画課 ます。
建築係）※県の復興基金事業を活用します。

①復旧工事（令和３年度までの予定）①令和３年度までの全件工事完了を目指します。
②令和２年度に全件工事完了。

②復旧工事（令和２年度までの予定）（令和２年度に完了）

・引き続き申請を受け付けていきます。
※事業の詳細については、都市計画課 建築係 にご確認ください。

・引き続き、申請を受け付けていきます。
※復興基金事業は令和３年３月末で終了しました。

交付申請受付（継続）交付申請受付※復興基金事業は令和３年３月末で終了。

・令和3年度は4月1日から12月28日まで申請受付を行います。
※なお、令和５年度以降の申請の可否等については、国庫補助や復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。

4Q

事前申込者の交付申請受付（令和3年度まで）※県の復興基金事業を活用。

宅地耐震化推進事業

3Q

令和3年度

交付申請受付

1Q

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年３月末現在） （3/8）

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年３月末時点）

今後の事業実施方針

平成30年度
1Q2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

令和3年度
4Q

1Q

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降【災害復旧工事】
被災した農地等の復旧工事を行います。

農地

農地等

農地等復旧事業

復旧事業課※一部復興基金事業 農林整備係【災害復旧工事】
災害復旧事業として査定を受けた農地64ヶ所、農業用施設・災害復旧工事については、令和3年度第一四半期中の完了158ヶ所について順次工事を令和3年度第一四半期中に工事完了（予定）を目指します。
【農地自力復旧事業】
行っています。
農家自ら行う小規模な農地等の 契約済み：222箇所(県への復旧工事に要する費用を補助しま 工事委託分27ヶ所を含む。） ・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けま 【農地自力復旧事業】
す。
す。
工事完了：219箇所
交付申請受付【小規模農業用水路・農道の早期 農地自力復旧事業補助金に・小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、復旧支援事業】
ついては、役場仮設庁舎の南引き続き申請を受け付けます。
関係者自ら行う小規模な農業用 館で受付を行っています。
水路・農道の復旧工事に要する費※なお、農地自力復旧事業と小規模農業用水路・農道の早用を補助します。
【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】
小規模農業用水路・農道の早期復旧事業の令和4年度以降の実施については、復興基金※農地自力復旧事業及び小規模 期復旧支援事業については、 事業の動向に合わせて対応していく予定です。
交付申請受付農業用水路・農道の早期復旧支 役場仮設庁舎の南館での受付を行っています。
援事業については、県の復興基金事業を活用します。

施設
復
旧公共
施
設

役場庁舎復旧事業

新庁舎等建設推
令和2年度末までに庁舎建設被災して使用できなくなった役場庁
進課・新庁舎等にかかる各種工事契約が完了
舎の解体及び新築を行います。
・令和4年度中の新庁舎竣工を目指します。
建設推進係
しました。

基本・実施設計

新築工事（令和2年度～令和4年度）
着工：令和2年度

竣工：令和4年度末（予定）

解体工事（平成30年7月末完了）【複合施設】
・令和３年度から建設用地取得に取り掛かり、完了後は速やかに実施設計業務に着手します。
複合施設（中央公民
中央公民館、男女共同参画セン 現在の仮設庁舎建設地を複
新庁舎等建設推館、男女共同参画セ
ター、地域ふれあい交流館の3施 合施設の建設候補地に選定
進課・新庁舎等
ンター、地域ふれあい設を複合施設として、現在の仮設 し、基本設計業務を完了しま建設推進係交流館）整備事業
庁舎周辺に新設整備を行います。 した。

【地域ふれあい交流館】
・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケ
ジュールが分かり次第お知らせします。

【複合施設】
複合施設建設検討委員会
及び基本計画策定

公共
施
設

文化会館復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

被災した文化会館の復旧（修繕）を行います。

基本設計

実施設計（予定）【中央公民館】※中央公民館、男女共同参画センターは解体工事が完了しました。

施設
復旧

複合施設建設候補地選定

解体工事（令和元年10月に解体完了）

・予定工期は令和2年度末までです。
・平成30年7月から令和2年度末までの期間は復旧工事のた施設の各種復旧工事に着手しめ閉館の予定です。ています。
・令和2年度末に工事を完了し、令和3年7月に開館の予定です。

用地取得（予定）

復旧工事（令和2年度完了予定）

校舎・体育館・プール新築工事
益城中学校
復旧事業

学校教育課
学校教育係

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

校舎・体育館・プール新築工事完了。

仮設校舎の解体工事及び部室棟・駐輪場等の新築工事を行います。

基本・実施設計

解体工事（9月~3月）（令和２年度完了）

仮設校舎解体工事
部室棟・駐輪場等新築工事（4月～11月）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年３月末現在） （4/8）

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年３月末時点）

今後の事業実施方針

平成30年度
1Q

自治公民館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

※復興基金事業

コミュニティ施設
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

危機管理課
危機管理係

順次復旧事業を実施していま各地域の消防詰所の復旧を行って す。
・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成いきます。
（予定箇所数：12件、完了 29年度から令和５年度にかけて実施予定です。）
箇所数：８件）

復旧事業課
宅地復旧係

集落共有の墓地における、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に役場仮設庁舎の南館で受付要する経費を補助します。
を行っています。
※県の復興基金事業を活用します。

下水道課
内水対策係

河川からの逆流を防止するた
平成30年度に作成した雨水総合め、河川吐口にフラップゲート等
管理計画に基づき、ポンプの都市設置のための設計・工事等を （１）フラップゲートの設置：河川吐口にフラップゲートを設置
計画決定等を令和元年度に行行っています。
河川からの逆流を防止します。
い、令和2年度からポンプ工事に着（２）ポンプによる強制排水：３地区（妙見・福富・安永）手し、令和7年度までの完成を目
応急的な排水機能回復工事の排水路にポンプを設置し、河川に強制排水します。
指し、浸水被害の防止に努めまに向けた測量設計・工事を行っす。ています。

地域
施設

消防詰所復旧事業

共同墓地復旧事業※復興基金事業

内水氾
濫対策

内水氾
濫対策

内水氾濫対策事業※県の復興基金事業を活用します。

復興基金事業の要項に沿って ・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
（予定件数：51件、完了件 ※なお、令和４年度以降の実施については、復興基金事業の数：49件）
動向に合わせて対応していく予定です。

地域・集落におけるコミュニティの場
復興基金事業の要項に沿ってとして長年利用されてきた施設の復・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
旧に要する費用を補助します。
（予定件数：76件、申請件※なお、令和４年度以降の実施については、復興基金事業の数：58件、完了件数：58※県の復興基金事業を活用しま動向に合わせて対応していく予定です。
件）す。

※復興基金事業
施設
復
旧

町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

令和3年度
4Q

1Q
2Q 3Q 4Q
（4月～11月）

交付申請受付

交付申請受付消防詰所復旧
平成29年度～令和５年度（予定）・引き続き申請受付を継続していきます。
※なお、令和４年度以降の実施については、復興基金事業の交付申請受付動向に合わせて対応していく予定です。

道路側溝機能回復工事【ポンプ場3箇所の都市計画決定及び下法認可】【用地測量・用地買収】【ポンプ場基本・実施設計】【ポンプ施設工事 ３箇所】

令和4年度
1Q

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年３月末現在） （5/8）

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年３月末時点）

今後の事業実施方針

平成30年度
1Q

道路

用地取得交渉を継続して行っ
熊本県益城復興ております。
・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を事務所
益城町広崎（熊本市境）から益行っています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行って都市計画道路益城中 街路工務課
城町寺迫（国道443号線との交 平成31年（2019年）１月
いきます。
央線（県道熊本高森 街路用地課差点）までの約3.5kmについて拡 に着工したモデル地区を含め線）拡幅整備事業

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）※町側は復興整 幅等の整備を行います。（4車備課復興まちづく 線、幅員27m）
り推進室が担当

1,028mの歩道部を開通。そ・事業効果の早期発現を目指すとともに、事業用地引き渡しの他21箇所1,365mの区間後、順次迅速に工事着手を行っていきます。
で、現在、工事を進めています。

2Q

3Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次工事を開始

令和3年度
4Q

1Q

復興整備課
復興工務係
町道横町線、国道443号と県道
都市計画道路整備事 （令和３年度以 益城菊陽線を結ぶ東西線、町道
業
降は街路課工務 グランメッセ木山線と県道熊本高（幹線道路4路線） 係）
森線を結ぶ南北線、第二南北線
都市建設課の４路線の整備を行います。
都市計画係

道路

各地区のまちづくり協議会からの避難路整備に係る提案を具体化していくための復興まちづく
・随時、復興まちづくり計画の見直しを行っていきます。
復興整備課
り計画を策定しました。
住宅地内の狭あい道路（4m未・測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工復興工務係
全47件の整備予定避難路の住宅地内狭あい道路
満の生活道路）について、緊急時事に着手していきます。
まちづくり推進室
うち、20件は工事完了、14件
拡幅・避難路整備事の避難路や緊急車両の通行路としは測量・設計まで完了。（着業て機能するよう、拡幅等の整備を・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画
都市建設課
手済み：34件/47件）
行います。
制度を活用し、計画で指定する範囲内で今後新設される道
都市計画係
路、公園、建築物などに関するルールを定めていきます。
広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画を都市計画決定しました。

1Q

2Q

3Q

令和7年度まで実施

（予定）

（予定）

4Q

備考

（広崎・安永）用地取得交渉国道443号（寺迫地区）につい
都市計画道路益城中央線て、寺迫交差点より南の未整備区
町側は建設課工（県道熊本高森線）の拡幅 ・都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅整間の改良等の整備(安全・安心な務係が担当
整備に伴う取付道路区間とし 備の進捗に併せて事業を進めていきます。
通行機能確保等)を熊本県が事て整備を進めています。
業主体として進めています。

東西線の馬水・安永区間以外の測量設計が完了しました。また、境界立会についても概ね完了しました。
・用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用現在、横町線、東西線、第２ 地交渉に取り組んでいきます。
南北線の土地評価および建物 ・用地がある程度取得でき次第、道路工事に着手していきま調査を実施しています。完了し す。
たところから用地交渉を進めて ・事業認可区間を一部延長します。
いきます。
・木山橋下部工工事発注（令和４年３月末竣工予定）
・木山橋撤去工事完了
・横町線（ＪＡ上益城益城支所前）工事中

4Q

令和5年度以降

モデル地区の整備事業主体である熊本県により、県道益城菊陽線（惣領地区）に用地交渉が進められています。
ついて、惣領交差点より南の区間
用地取得交渉を進めていきます。また、すでに用地取得を終町側は建設課工
また、惣領橋の橋梁工事は、の拡幅等の整備（歩行者・自転えた個所から順次、歩道整備の工事に着手していく予定で務係が担当
現時点で下部工は竣工してお車の通行空間確保等）を熊本県す。
り、上部工は、令和3年度末まが事業主体として進めています。
でには完了を予定しています。

復興事
業

3Q

令和7年度まで実施

道路

国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

2Q

令和4年度

歩道整備

歩道整備

（予定）

（予定）

県道熊本高森線拡幅整備の進捗に併せて、事業を進めています。

都市計画決定測量・設計

用地交渉※個別路線のスケジュールについては、別途お知らせ
します。

及び事業認可
境界立会
用地測量
工事着手
建物等調査
建物等調査

まちづくり提案を踏

測量・設計

拡幅整備にまえた復興まちづく

用地交渉

順次着手し

り計画の策定ていく。

地区計画の都市計画決定（適宜）益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年３月末現在） （6/8）

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年３月末時点）

今後の事業実施方針

平成30年度
1Q

生
活地
区

復興事
業

生
活地
区

避難地

第5期仮換地指定を行いました。
熊本県益城復興 都市拠点にふさわしい行政・商業・ 仮換地指定を行った箇所につ・仮換地指定を行った箇所については、移転補償契約等の進事務所
サービス・交通結節等、高次の都 いては、工事の準備ができ次捗に応じて、隣接する道路等もあわせて、造成工事に着手して益城中央被災市街地 区画整理工務課 市機能を誘導するとともに、快適で 第、順次工事に着手していき、いき、造成工事が終わり次第、順次宅地の引渡しを行っていき
復興土地区画整理事 区画整理用地課 災害に強いまちづくりの実現に向造成工事が終わり次第、順次ます。
業
け、道路や公園等、公共施設の整 宅地の引渡しを行っています。
復興整備課
備改善と宅地の利用増進を図りま 第6期以降の仮換地指定に向・令和10年3月末までの事業施行期間を予定しています。
まちづくり推進室 す。
けて、引き続き仮換地（案）の個別説明や調整を進めています。

2Q

令和2年度

平成31年度/令和元年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

事業計画決定の公告 第1期 第2期 第3期

都市建設課
都市計画係

避難地整備事業

各地区のまちづくり協議会からの避難地整備に係る提案を具体化していくための復興まちづく
復興整備課
・随時、復興まちづくり計画の見直しを行っていきます。
り計画を策定しました。
復興工務係
・測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工
まちづくり推進室事に着手していきます。
全22件の整備予定避難地の・避難地等において、防災機能の強化を目的とした防災施設
住宅地内の生活に身近な避難地 うち、工事発注した17件は全都市建設課の設置を検討しています。
を整備していきます。て完了。3件は測量・設計完
都市計画係了。
・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画（着手済み：20件/22件）
危機管理課
制度を活用し、計画で指定する範囲内で新設される道路、公危機管理係
園、建築物などに関するルールを定めていきます。
広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画を都市計画決定しました。

第4期

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

第5期

（事業着手）

仮換地（案）の個別説明
仮換地指定後、順次造成工事着手
宅地引渡し（令和2年6月～）

新住宅エリアの整備に向けて基住まいの再建のために、既存市街新住宅エリア本方針を策定し、民間活力に地の復旧・復興事業の状況にあわよる住宅地開発の検討を進め ・新住宅エリア内の他地区においても、地区計画の相談があり。
せて、復興に寄与する住宅や商ています。
関係機関と協議を行っております。
業、サービス、防災・公共機能等を宮園一ノ迫地区計画（宅地 ・町道整備（幹線道路整備）等に併せて住宅等開発の基礎配置するエリアの整備を進めていき96区画、店舗5区画）令和3 となる下水道などの都市インフラの整備を検討しています。
ます。
都市計画道路及び下水道の設計
年２月に県開発検査終了。

新住宅エリア整備事業

2Q

令和3年度

まちづくり提案を踏

測量・設計

整備工事にまえた復興まちづく

用地交渉

順次着手しり計画の策定

地区計画の都市計画決定ていく。

都市計画マスタープラン改定に伴い地区計

新住宅エリア内の都市的土地利用を図るため、地区計画を検討し進めていく。

令和5年度以降

備考