益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年9月末現在） （1/9）
分類

事業

道路復旧事業
（町道）

担当課・係

復旧事業課
工務係

道
路
道路復旧事業（町有道路、里道、
水路）

イ
ン
フ
ラ
復
旧

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年9月末時点）

町内の道路197箇所について、順次、復旧を行っていきま 契約済み：83箇所
す。

※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

・これまでは、公費解体の妨げにならないよう、工事を控えていましたが、公費解体も進んできましたので、平成29年の梅雨明
けから、本格的に復旧工事に着手していきます。
・ほぼ全ての工事について、平成30年度の早い時期には発注完了、年度中には工事完了の予定です。
・工事を進めるにあたっては、下水道や水道等の地下埋設物の本復旧を行ったうえで、道路の復旧を行います。
また、全ての路線を同時に工事することは難しいので、順番を調整をしながら進めていくことになります。
・なお、道路拡幅等の事業が予想される区域では、復旧事業を実施せずに、直接、道路拡幅等の事業を実施する可能性も
あります。

復旧事業課
工務係

対象箇所調査が完了し ・約500箇所の対象箇所について、その殆どが住宅地周辺に町内の約500箇所について、 ています。
集中していますので、優先順位をつけながら、順次、工事を進
順次、復旧を行っていきます。 16ヶ所の工事が完了して めていきます。（平成31年度には全ての工事を完了する予定
います。
です。）

復旧事業課
工務係

補助要件に該当する町内の私道について、その復旧に要す
10月から申請受付及びる費用を補助します。
事前相談を開始します。
※県の復興基金事業を活用予定です。

・広報ましき10月号に掲載。10月2日から公民館講堂において申請受付を開始します。
※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成29年度から、順

平成30年度の早い※一部、繰越の次発注、工事を実施

時期に、発注完了

可能性あり

4Q

（予定）
平成30年度中に、工事完了（予定）

優先順位をつけながら工事実施
平成31年度に工事完了（予定）

交付申請受付※次年度以降について
は、復興基金事業の動向にあわせて対応

橋
梁

橋梁復旧事業

復旧事業課
工務係

町内の橋梁20箇所について、契約済み：1箇所
順次、復旧を行っていきます。

・20箇所全てについて、平成30年度中には発注完了、平成31年度には工事完了の予定です。（13箇所の工事を県に委託し、7箇所の工事を町で実施します。）
・基本的には、従来どおりの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する町道の整備事業と連携しながら、橋梁の幅員や架橋場所を変更していく予定です。

平成29年度から順次

平成30年度中に、

平成31年度中に、

発注、工事を実施

発注完了（予定）

工事完了（予定）

平成32年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年9月末現在） （2/9）
分類

事業

河川復旧事業
（県事業）

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年9月末時
点）

イ
ン
フ
ラ
復
旧

都
市
公
園

下
水
道

水
道

都市公園復旧事業

下水道復旧事業

水道復旧事業

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

・秋津川復旧については、「堤防道路の嵩上げ」を基本として、 【秋津川】実施される予定です。なお、工期については、平成29年8月～平成30年3月に右岸（住宅地側）工事を、平成29年
県央広域本部 公河川や砂防の役割を果たす
右岸→左岸の順に工事を10月～平成30年10月に左岸（益城中学校側）工事を実
土木部
河川について、河川及び堤防 施行方法等について検討
実施（予定）
施の予定です。
のうえ、住民説明会を順※町側は復旧事 の復旧を行っていきます。
・上記工事に伴い秋津川堤防道路が全面通行止めになります
業課工務係が担 （秋津川、木山川、迫川、鉄 次実施しています。
のでご注意ください。
砂川、妙見川）当※木山川、迫川、鉄砂川、妙見川の事業スケ

河川

河川復旧事業（町事業）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

復旧事業課
工務係

復旧事業課
工務係
都市建設課
都市計画係

町内の河川27箇所について、
河川施設の復旧を行っていき 契約済み：18箇所ます。

町内の都市公園17箇所について、復旧を行っていきます。
災害復旧事業の補助対象となる公園が6箇所、対象外が11箇所となっています。

※木山川、迫川、鉄砂川、妙見川の復旧については、事業ス
ケジュール把握の上、改めてお知らせします。

ジュールは、改めてお知らせします。

・平成29年度中に発注を完了、平成30年度中に工事完了の予定です。

平成29年度中に、

平成30年度中に、発注完了（予定）

工事完了（予定）

被災箇所17箇所のうち、
災害復旧事業の補助対・平成29年度中には工事完了予定です。
象2箇所、対象外2箇所について契約済みです。

下水道課
工務係

被災管渠延長被災した下水道施設・管渠の22,389mのうち、復旧を行っていきます。
12,113mについて契約(被災管渠延長 22,389m)
済みです。

水道課
工務係

被災管渠延長・平成29年度に発注完了、平成30年度中には工事完了予
被災した水道施設・管渠の復11,856mのうち、定です。
旧を行っていきます。
8,611mについて発注済 ・なお、住宅再建に伴う水道復旧工事は、個別案件に応じて(被災管渠延長 11,856m)
みです。
工事を実施していきます。

・平成30年度中に発注完了、平成30年度中には工事完了の予定です。

平成29年度中に、工事完了（予定）

平成30年度中に、発注及び工事完了（予定）

平成29年度中に、発注完了（予定）

平成30年度中に工事完了（予定）※住宅再建に伴う水道復旧
工事は個別対応

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年9月末現在） （3/9）
分類

事業

宅
地

担当課・係

被災宅地復旧支援事
復旧事業課
業
建築係
※復興基金事業

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年9月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工
事、地盤復旧工事、住宅基・引き続き、申請を受け付けていきます。
礎のジャッキアップ工事、旧擁 平成29年5月8日から申 ※なお、平成30年度以降の申請の可否等については、復興請を受け付けています。
壁の撤去工事など）
基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

交付申請を受付

宅
地

宅
地
宅
地
・
住
宅
復
旧
宅
地

①大規模盛土造成地
復旧事業課
滑動崩落防止事業
建築係②小規模盛土造成地
滑動崩落防止事業（制度拡充）

がけ地近接等危険住
復旧事業課
宅移転事業
建築係

土砂災害特別警戒区
域内住宅再建支援事
復旧事業課
業
建築係
※復興基金事業①3,000㎡以上、10戸以上
又は盛土5m以上、5戸以上 ①対象地区の地質調査の宅地で避難路への影響のあ 及び解析を実施していまる擁壁を復旧します。
す。
②擁壁の高さ2m以上かつ2 ②対象地区の測量及び戸以上が連なる宅地で避難 詳細設計を実施していま路に影響のある擁壁を復旧し す。
ます。

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

補助金交付

※平成30年度も申請を受け付けるかどうかについては、①対象地区の地

①復旧工事

質調査

②詳細設計
の実施

①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③
土砂災害特別警戒区域①②③のいずれかの区域に存・引き続き、申請を受け付けていく予定です。
する既存不適格住宅の移転 平成29年9月1日から申に要する費用を補助します。 請を受け付けています。 ※事業の詳細については、復旧事業課 建築係 にご確認くだ（※既存住宅の除去費等のさい。
補助及び住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）
土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内の自己用住宅に区域指定前から居住し、熊本地震により半壊以上
・引き続き、申請を受け付けていきます。
の被害を受け、再建（移転、 平成29年9月1日から申建替え）が必要となった方の 請を受け付けています。 ※なお、平成30年度以降の申請の可否等については、復興移転に要する費用を補助しま基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
す。
※県の復興基金事業を活用
します。

4Q

平成29年度中に工復興基金事業の動向にあわせて対応①年度内に調査を完了予定です。(事業対象地区が増加する見込みですので対象地区の追加について、国交省と協議を行っています。）②年度内に詳細設計を完了予定です。第4四半期で一部で工事に着手する予定です。（約20地区を予定しています。）

3Q

平成32年度以降事完了しないケースの※県の復興基金事業を活用します。

宅地耐震化推進事業

1Q

平成31年度②復旧工事交付申請受付（継続）交付申請受付※次年度以降について
は、復興基金事業の動向にあわせて対応

備考

旧

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年9月末現在） （4/9）
分類

事業

住
宅

住
宅

担当課・係

戸建て木造住宅耐震
改修等事業
復旧事業課
建築係
※復興基金事業

公営住宅災害復旧事 復旧事業課
業
建築係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年9月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

戸建て木造住宅の耐震改修
設計、耐震改修工事、建替え工事、及び耐震シェルター工・本年度の申請受付は、12/25（月）までです。
平成29年8月1日から申事等を行う場合に、その費用※なお、平成30年度以降の申請の可否等については、復興請を受け付けています。
の一部を補助します。
基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。
※県の復興基金事業を活用します。

惣領団地については現在復旧工事に着手していま ・平成29年度中に、4団地すべての復旧工事を完了予定で町営住宅の復旧工事を実施す。
す。
します。（辻団地、市ノ後団
他3団地については工事 ※なお、惣領団地については、団地基礎のジャッキアップを行い地、惣領団地、広崎団地）
発注の準備を進めていま ます。（転居の必要はありません）
す。

平成29年度
1Q

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考

交付申請受付※次年度以降について
は、復興基金事業の動向にあわせて対応

惣領団地
平成30年3月中に、工事完了（予定）他3団地
平成29年度中に、工事完了（予定）

農
地

施
設
復
旧

農
地
等

復旧事業課
※一部復興基金事業 農林整備係【災害復旧工事】【災害復旧工事】
被災した農地等の復旧工事を 災害復旧事業として査定※一部、繰越の・災害復旧工事については、順次工事を発注し、平成29年度 平成29年度に工事行います。
を受けたものについては、
中の完了を目指していきます。（完了しなかったものについて完了（予定）
可能性あり【農地自力復旧事業】
順次工事を行っています。
は、平成30年度にかけて実施する予定です。）
農家自ら行う小規模な農地等の復旧工事に要する費用を補 また、農地自力復旧事業【農地自力復旧事業】
・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けて助します。
補助金については、平成
いきます。（※なお、平成30年度以降の実施については、復交付申請受付※農地自力復旧事業について 29年5月15日から申請 興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。）
は、県の復興基金事業を活用 を受け付けています。
※次年度以降については、復興基金します。
事業の動向にあわせて対応

役場庁舎
復旧事業

・基本構想、基本計画を策定する中で、新庁舎建設検討委
員会において、新庁舎に求められる機能や規模などを検討して被災して使用できなくなった役 現在、新庁舎建設にあきます。また、アンケート等を通じて、住民の皆さんのご意見も場庁舎の解体及び新築を行 たっての基本構想、基本
伺っていきたいと考えております。
います。
計画を策定中です。
・平成30年1月から解体工事を開始、平成32年度から平成33年年度にかけて新築工事を予定しています。

農地等復旧事業

総務課
管財係

公
共
施
設

基本構想・基本計画の策定、機能や規模等に

平成30年度～平平成32年度～ついての検討、アンケート等を実施（予定）

成31年度にかけて

平成33年度に基本・実施設計

新築工事実施（予定）（予定）

解体工事を実施
（予定）

中央公民館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

被災して使用できなくなった中 現在、文部科学省の災 ・文部科学省の災害査定（平成30年度以降に実施）の結
央公民館の解体及び新築を 害査定の準備を行ってい 果に基づき復旧に着手していきます。
行います。
ます。
・復旧事業のスケジュールは未定です。改めてお知らせします。

災害査定（予定）※事業スケジュールについては（平成30年度）

改めてお知らせします。

解体工事は災害査定を行ったあとに実施します。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年9月末現在） （5/9）
分類

事業

公
共
施
設

総合体育館
復旧事業

陸上競技場・テニス
コート
復旧事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年9月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

生涯学習課
スポーツ振興係

解体工事に着手していま
・10月末～11月上旬を目途に解体工事に着手しています。
被災して使用できなくなった総 す。新築工事の方法につ・国土交通省との協議の結果を踏まえて、新築工事に着手し合体育館の復旧を行います。 いて国土交通省と協議中ていきます。（平成30年3月以降）
です。

生涯学習課
スポーツ振興係

現在、陸上競技場北側
・平成29年度中に工事完了の予定です。
被災して使用できなくなった陸 照明柱の取替工事を行っ・利用再開時期については、総合運動公園のその他の工事
上競技場・テニスコートの復旧 ています。その他について（総合体育館や駐車場等の復旧工事）の状況を見ながら決を行います。
は、工事発注に向けて準
定します。
備中です。

平成29年度
1Q

2Q

3Q

ボーリング

平成30年度
4Q

解体工事

調査

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

※事業スケジュールについては改めてお知らせします。

工事実施※一部、繰越の可（平成29年8月～

能性あり

平成32年度以降

備考

都市公園に含む

都市公園に含む

平成30年3月）【町民グラウンド】
災害査定（予定）
施
設
復
旧

町民運動場
復旧事業

生涯学習課
スポーツ振興係

町民グラウンドについて
・平成29年度に文部科学省の査定を受けた上で、平成29年
は、現在、文部科学省の 度から平成30年度にかけて、査定内容に沿った工事を進め 【福田グラウンド】
被災して使用できなくなった町
災害査定の準備を行って る予定です。
民グラウンド・福田グラウンド・います。
災害査定 工事実施
津森グラウンドの復旧を行いま福田グラウンド・津森グラ ※津森グラウンドについては、がけ地や駐車場の災害復旧工事（予定）す。
ウンドについては、工事発 を実施予定です。（※なお、供用開始時期については、仮設
注に向けて準備中です。 住宅の状況を含めて検討していきます。）【津森グラウンド】
災害査定

工事実施（予定）（平成30年度）

工事実施
（予定）

文化会館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

・文部科学省の災害査定を受けるための、復旧工事の実施設
被災した文化会館の復旧を行 災害復旧工事の実施設計を行っています。
います。
計を行っています。
・事業スケジュールは未定です。改めてお知らせします。

実施設計

交流情報センター
復旧事業

生涯学習課
交流情報センター

被災した交流情報センターの復旧を行います。

・文部科学省の災害査定の結果に基づき、復旧工事の実施
災害復旧工事の実施設設計を行っています。
計を行っています。
・事業スケジュールは未定です。改めてお知らせします。

実施設計※事業スケジュールについては改めてお知らせします。

※事業スケジュールについては改めてお知らせします。

飯野グラウンド及び広安第１グラウ
ンドの復旧工事については、仮設住宅の状況を含めて検討していきます。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年9月末現在） （6/9）
分類

事業

公
共
施
設

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年9月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

平成29年度1Q

被災して使用できなくなった男
総務課
・どのような形で復旧していくかについて、現在検討中です。
男女共同参画センター
女共同参画センター（輝らめ 現在、復旧の方法につい男女共同参画セ・なお、現在の男女共同参画センターは平成30年度に解体の復旧事業
き館）の復旧に向けた取組を て検討中です。
ンター
予定です。
進めていきます。

2Q

平成30年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

※どのような形で復旧していくかについて、現在検討中です。
（事業スケジュールは、改めてお知らせします。）

解体工事（予定）（平成30年度）

新校舎の建築に関し
益城中学校
復旧事業

学校教育課
学校教育係

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

解体及び新築工事の進 ・来年度に解体に着手し、平成30年度第2四半期から新築め方について検討中で工事を実施する予定です。
す。
・現在と同じ場所での再建を進めていく予定です。

て基本構想を策定

平成30年度第2四半期頃から新築工事実施予定（工事完了予定時期については、改めてお知らせします。）（平成29年度）

解体工事（予定）※解体スケジュールについて
施
設
復
旧は、改めてお知らせします。
供用開始（予定）
設計
学校給食センター
復旧事業

学校教育課
学校給食センター（平成31年4月）

新築工事（予定）（平成29年12月～平成31年3月）

移転用地に関する交渉
被災して使用できなくなった学・平成29年12月から平成31年3月にかけて新築工事を実は完了しています。現在、校給食センターの解体及び新施し、平成31年4月から供用を開始する予定です。
新築に関する設計を実施
築を行います。
・現在とは異なる場所での再建を進めていきます。
中です。

解体工事（予定）※解体スケジュールについては、改めてお知らせします。

供用開始（予定）
第5保育所
復旧事業

こども未来課
保育係

・既存の園舎と崩落した擁壁の撤去を行い、新園舎建築に着被災して使用できなくなった第
手していきます。（現在とは異なる場所での再建を進めていき
現在、新築に関する設計
5保育所の解体及び新築を行ます。）
を実施中です。
います。
・今年度中に解体を実施し、平成30年2月～10月に新築工事を実施し、平成30年11月に供用を開始する予定です。

設計

新築工事（予定）（平成30年2月～10月）

解体工事（予定）（平成29年度中）

自治公民館
復旧事業
※復興基金事業

施
設

地
域

生涯学習課
生涯学習係

町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。

復興基金事業の要項に沿って事業を行っていま※県の復興基金事業を活用 す。
します。

・引き続き、申請を受け付けていきます。
※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

（平成30年11月）

交付申請受付※次年度以降について

は、復興基金事業の動向にあわせて対応

平成32年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年9月末現在） （7/9）
分類

施
設
復
旧

事業

地
域
施
設

コミュニティ施設
復旧事業※復興基金事業

消防詰所復旧事業※復興基金事業

共同墓地復旧事業※復興基金事業

内
水
氾
濫
対
策

公
費
解
体

内
水
氾
濫
対
策

公
費
解
体

担当課・係

生涯学習課
生涯学習係

危機管理課
危機管理係

復旧事業課
建築係

下水道課
工務係
内水氾濫対策事業

都市建設課
工務係
復旧事業課
工務係

環境衛生課
災害廃棄物処理事業
廃棄物対策係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年9月末時
点）

地域・集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設の復旧に要する費用を補 復興基金事業の要項に沿って事業を行っていま助します。
す。
※県の復興基金事業を活用します。

※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

・引き続き、申請を受け付けていきます。
※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

各地域の消防詰所の復旧を行っていきます。

復旧事業を行うための準 ・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成29年度から平成30年度にかけて実施予定です。）※県の復興基金事業を活用 備を進めています。
します。
集落共有の墓地における、通路部分や擁壁等の共有部分
・広報ましき10月号に掲載。10月2日から公民館講堂においの復旧に要する経費を補助し 10月2日からの申請受付 て申請受付を開始します。
に向けて準備を行っていまます。
※なお、平成30年度以降の実施については、復興基金事業す。
の動向に合わせて対応していく予定です。
※県の復興基金事業を活用
します。

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

3Q

4Q

交付申請受付※次年度以降について
は、復興基金事業の動向にあわせて対応

消防詰所復旧（予定）（平成29年度～平成30年度）

交付申請受付※次年度以降については、復興基金
事業の動向にあわせて対応

浸水要因の分析を行うた
めに水位データ等の観測
平成29年度は、応急対策を を開始しています。
・水位観測センサーによる水位データの観測を行い、浸水要因 雨水管理総合計画策定 計画に基づく基盤整備に関する測量・設計
実施しながら、大雨等による内 また、管理計画が策定さ を分析していきます。その上で、内水氾濫を防ぐ手段についての （平成29年度）
水氾濫対策を進めていくため れるまでの応急内水氾濫 検討を行っていきます。
（予定）に、雨水管理総合計画を策 対策として、ポンプ車によ ・また、管理計画が策定されるまで（今年度の梅雨時期等）
定します。
る排水等の準備を進めて の応急内水氾濫対策として、ポンプ車による排水や、エリアメー
その後、計画に基づき、整備 います。
ル、Lアラート等を活用した住民への緊急時周知に向けた準備事業を進めていきます。
雨水管理総合計画策定 を進めていきます。
応急内水氾濫対策
応急内水氾濫対策（予定）のため委託契約を締結し（平成29年6月～9月）（平成30年6月～9月）ました。

・平成29年10月中までの完了を目指し、解体作業を進めてい
申請件数：3,654件ます。（但し、数件の特殊な案件については、年末までの解体完了件数：3,549件
申請に基づき、半壊以上の家を予定しています。）
進捗率：約97.13％
屋等の解体・撤去を行います。
・また、現在、一次仮置場として使用している場所（益城中央（平成29年9月30日現
小学校跡地）については、今年度中に原形復旧する予定で
在）
す。

2Q

平成32年度以降

損壊家屋等解体作業終了（予定）（平成29年10月）

一次仮置場閉鎖（予定）（平成29年10月）

計画に基づく基盤整備に順次着工（予定）

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年9月末現在） （8/9）
分類

事業

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（平成29年9月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

平成29年度
1Q

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成32年度以降

備考

熊本県土木部
都市計画課

益城町広崎（熊本市境）か 4月から測量及び沿線住 ・平成29年6月から境界立会を開始。建物調査等を経て、平
都市計画道路益城中 県央広域本部 ら益城町寺迫（国道443号 民への意向調査を実施し 成29年10月から地権者の方へ伺い、用地交渉を開始予定で
央線（県道熊本高森 土木部
線との交差点）までの約ました。また6月から境界 す。
線）
復興まちづくり課 3.5kmについて拡幅等の整備 立会を実施しています。 ・事業に関する相談窓口（益城町役場仮設庁舎内）の運
拡幅整備事業を行います。（4車線、幅員 10月から用地交渉を行っ 営に加え、個別訪問等により皆様の不安解消に努めながら、※町側は復興整
27m）ていきます。
事業を進めて参ります。
備課復興まちづくり係が担当

平成29年10月

用地交渉の進捗に

平成37年度まで実施

から用地交渉を応じて、順次工事を（予定）

開始（予定）

開始（予定）

熊本県土木部
都市計画課
県道益城菊陽線
拡幅整備事業（木山地区）

復
興
事
業

道
路

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）

国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

県央広域本部 県道益城菊陽線（木山地
土木部区）について、拡幅等の整備
復興まちづくり課 （歩行者・自転車の通行空間確保等）を行います。
※町側は復興整
備課復興まちづくり係が担当
県央広域本部
県道益城菊陽線（惣領地
土木部
復興まちづくり課 区）について、惣領交差点より南の区間の拡幅等の整備※町側は都市建 （歩行者・自転車の通行空
設課工務係が担 間確保等）を行います。
当
県央広域本部
土木部
国道443号（寺迫地区）に
復興まちづくり課 ついて、寺迫交差点より南の※町側は都市建 未整備区間の改良等の整備
設課工務係が担 を行います。

都市計画原案（幅員、 ・都市計画原案（幅員、線形等）を策定し、他の幹線道路
線形等）の策定に向け、 の都市計画原案と併せて説明会を開催します。
関係機関と協議を実施し ・説明会等における意見を踏まえ、都市計画決定等を進めてています。
いく予定です。

説明会等を実施したうえで※以後の事業スケジュールについては、

都市計画決定（予定）

改めてお知らせします。

ー・地元の意向等を把握したうえで、道路改築事業による整備を検討していきます。

※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

ー・地元の意向等を把握したうえで、道路改築事業による整備を検討していきます。

※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

当町道横町線の拡幅整備を行います。また、国道443号と県復興整備課
道益城菊陽線を結ぶ町道東・町道横町線及び町道東西線については、平成29年中には概略設計や交通管理者
復興まちづくり係
町道整備事業西線（仮称）や、町道グラン整備案（幅員、線形等）を作成の上、住民説明会を実施す（県警等）との協議等を（幹線道路4路線） 都市建設課
メッセ木山線と県道熊本高森
る予定です。その後、事業内容を確定しながら、順次、設計等実施中です。
線を結ぶ町道南北線、第二を進めていきます。
工務係
南北線（いずれも仮称）の整備を行います。
まちづくり協議会での検討
復興整備課
住宅地内の狭あい道路（4m を進めていただいていま・生活に密着した道路の整備ですので、まちづくり協議会からの復興まちづくり係住宅地内狭あい道路
未満の生活道路）について、 す。
提案を受けて、整備方針を固めていきたいと考えています。
用地対策係
拡幅・避難路整備事
緊急時の避難路や緊急車両 まちづくり提案における提 ・まちづくり提案を受けながら、平成30年1月頃から復興まちづ業の通行路として機能するよう、 案内容を具体化するため くり計画を策定し、まちづくり協議会等へ説明のうえ、事業内容
都市建設課
拡幅等の整備を行います。
の整備要項を策定しまし を固めたいと考えています。
工務係
た。

平成29年中に住民説

平成30年度以降、事業内容を確定しながら、明会を実施。年度内に順次、設計等に着手（予定）

事業を確定（予定）※事業スケジュールについては、改めてお知らせします。

まちづくり提案を受けなが事業内容を確定しながら、平成29年度より、

ら、平成29年度中に復順次、事業に着手（予定）興まちづくり計画を策定※事業スケジュールについては、改めてお知ら

（予定）

せします。

交通管理者との協議の状況によっては、路線ごとにスケジュールが異なってくる可能性があります。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（平成29年9月末現在） （9/9）
分類

事業

生
活
地
区

復
興
事
業

住
宅

担当課・係

事業概要
（被災状況、復興目標）

木山地区における「災害に強いまちづくり」の実現や、「公共木山復興土地区画整 復興整備課
施設の整備」、「商店街の活理事業
復興まちづくり係 性化」等を一体的、かつ効率的に推進するために、区画整理事業を進めていきます。

現時点の状況
（平成29年9月末時点）※実施スケジュールについては、工事受託業者不足等により遅れる可能性もあります。

実施スケジュール （1Q：4月~6月 2Q：7月~9月 3Q：10月~12月 4Q：1月~3月）
今後の事業実施方針

7月から区画整理事業に関する座談会（勉強・座談会による事業内容の周知を継続しながら、平成29年中会）を開催しながら、事 には事業を固め、都市計画決定等を進めていきたいと考えてい業の内容について周知を ます。
行っています。

住まいの再建のために、既存市街地の復旧・復興事業の状
新住宅エリア整備方針の
復興整備課
況にあわせて、復興に寄与する・新住宅エリア整備方針を策定し、民間活力の導入について
新住宅エリア整備事業策定に向けて検討を進め
復興まちづくり係 住宅や商業、サービス、防災・検討していきたいと考えています。
ています。
公共機能等を配置するエリアの整備を進めていきます。

・住民説明会後、平成29年7月に、第2回目の意向調査を実施し、その結果を踏まえて整備戸数の見直し等を行っていま
自力での生活再建が困難な 整備戸数や入居要件等 す。
災害公営住宅整備事 復興整備課
世帯の生活再建を支援するた を災害公営住宅検討委 ・災害公営住宅検討委員会を設置し、整備戸数や入居要件
業
災害公営住宅係 めに、町内に災害公営住宅を 員会において検討中で等の整備方針の検討を行っています。
整備します。
す。
・平成30年度より順次着工し、完成したものから入居を開始していく予定です。（飯野・福田・津森校区については、平成30年度に完成・入居開始を予定しています。）

街区公園整備・避難
地整備事業

復興整備課
復興まちづくり係 住宅地内の生活に身近な公園・避難地を整備していきま
都市建設課
す。
都市計画係

・生活に密着した公園の整備ですので、まちづくり協議会からのまちづくり協議会での検討 提案を受けて、整備方針を固めていきたいと考えています。
を進めていただいていま・まちづくり提案を受けながら、平成30年1月頃から復興まちづす。
くり計画を策定し、まちづくり協議会等へ説明のうえ、事業内容を固めたいと考えています。

公
園

震災記念公園整備事 企画財政課
業
復興企画係「平成28年熊本地震記
憶の継承」検討・推進委 ・平成29年度中に、「平成28年熊本地震記憶の継承」検
震災の記憶を継承していくため
員会を設置し、基本構想 討・推進委員会で基本構想を作成の上、平成30年度以降、の公園を整備していきます。
の策定に向けて検討を進 計画策定や設計に着手していきたいと考えています。
めています。

平成29年度
1Q

2Q

3Q

平成30年度
4Q

1Q

2Q

3Q

平成31年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

平成29年中には都市

平成30年度は、仮換

平成31年度から、

計画決定等を進める

地等を進める（予定）

順次、造成工事等を

平成32年度以降開始（予定）（予定）

整備方針を策定し、民間事業者による開発を誘導していきます。（予定）

民間活力の導入を検討していく

用地交渉及び基本・実施設計を進める。

順次着工。完成したものから入居を開始していく（予定）（飯野・福田・津森校区については、
平成30年度に完成・入居開始予
定）

まちづくり提案を受けなが事業内容を確定しながら、平成29年度より、

ら、平成29年度中に復順次、事業に着手（予定）興まちづくり計画を策定※事業スケジュールについては、改めてお知ら

（予定）

せします。

平成29年度には基本構想（目的、場所等）を整理（予定）

平成30年度に計画

平成31年度以降、設計策定（予定）に着手（予定）備考