下

北

駅

前

整

備

促

進

特

別

委

員

会

会

議

録

（平成１８年８月８日）

む

つ

市

議

会

下 北 駅 前 整 備 促 進 特 別 委 員 会〇開会の日時〇場

平成１８年８月８日

所

午後１時５４分閉会

第 １ ８ ６ 回 定 例 会 （ 平 成 17年 12月 21日 ） 付 託 事 件（１）〇出 席 委 員

下北駅前整備に関わる諸問題について（１３人）

副 委 員 長

佐々木

委

白

井

二

郎

〃

柴

田

峯

〃

松

野

〃

菊

〃
〃

員

〇欠 席 委 員員

１時００分開会・開議

本庁舎旧議場〇付 託 事 件

委

午後

肇

委

員

濵

田

栄

子

〃

新

谷

生

〃

久保田

昌

司

裕

而

〃

東

谷

良

久

池

広

志

〃

目

時

睦

男

田

髙

利

美

〃

牛

滝

春

夫

川

端

澄

男

杉

本

清

記

功

（２人）
長

川

下

八十美

委

員

〇説明のため出席した者
助
収

入

役

田

頭

肇

役

田

中

實

企

画

部

長

渡

邉

悟

建

設

部

長

成

田

豊

企

画

部

次

長

工

藤

武

勝

建

設

部

次

長

村

田

幸

雄

企 画 部 企 画 課 長

奥

島

愼

一

建 設 部 用 地 課 長

手間本

富士雄

建 設 部 都 市 計 画 課 長

山

本

伸

一

建設部都市計画課長補佐

杉

山

重

行

- 1 -

〇事務局出席者
事 務 局 長

小

島

昭

夫

次

長

髙

田

総 括 主 幹

工

藤

昌

志

主

幹

柳

田

議
主

赤

石

奈穂子

議
主

係
任

葛

西

事

係
任

- 2 -

事

文

明
諭

信

弘

（午後
〇副委員長（佐々木

肇）

１時００分

開会・開議）

ただいまから下北駅前整備促進特別委員会を開会いたします。
た だ い ま の 出 席 委 員 は 13人 で 定 足 数 に 達 し て お り ま す 。
これから本日の会議を開きます。
本日の特別委員会は、下北駅前整備に関わる諸問題についてを議題として審査を行います。
まず、本日の会議の進め方についてでありますが、前回の会議では下北駅前の現地調査を行い、また下北駅周辺整備促進協議会から会長、副会長に参考人としておいでいただき、ご意見、ご要望等を承ったところであります。
きょうは、前回の現地調査後の状況、そして前回の委員会開催以降の経過と現況について、企画部から報告を求め、その後委員から質疑を受けてまいりたいと思いますが、このような進め方でよろしゅうございますか。
（「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）〇副委員長（佐々木肇）

ご異議がないようでありますので、本日の会議の流れは、そのようにさせていただきます。
それでは、企画部から前回の現地調査後の状況、そして前回の委員会開催以降の経過と現況についての報告をお願いいたします。
〇企画部長（渡邉悟）

それでは、ＪＲ下北駅前広場整備事業の経過の概要ということで、その後、前回の特別委員会後ということでございますけれど
も、現地調査の後の大きな動きとしては、皆様方に公表できるような部分は今のところはございません。ただ、それがとまっているかということではな
くて、進行中でございます。その中の特に今大きく動いているという部分でございますが、前回土地を交換して、等価というよりも同じ財源、その分の等価の部分を交換して整備していくというようなことで現地調査のときも説明いたしましたけれども、いろいろなお話もございます。もっと広げられな
いかと、整備をもうちょっと見直しした方がいいのではないかというようないろいろちまたのご意見もありますし、いろんなお話もございます。そうい
うこともございまして、もう一回再検討いたしました。それで、今交換ということではなくて、北側の交換のために予定していたところをそのままにして買い取って広くするかというようなことで今話を進めております。
そ う い う こ と で 、 100％ で は ご ざ い ま せ ん け れ ど も 、 そ う い う こ と で 今 話 を進めておりますので、ご了解いただきたいと思います。
あとＪＲの方については、今逐一係も行きまして、細かいところを詰めております。駅舎をどこにするかとかいろいろございますもので、その辺があ- 3 -ります。ただ、南側の境目をどこにするか、これはＪＲとの兼ね合いもありますので、今ここで決まりましたというわけにはちょっといきませんので、進行中ということでご了解いただきたいと思います。
その後の経過といたしましては、今現状、この辺まで皆様方にご説明できる段階でございます。
以上でございます。
〇副委員長（佐々木肇）

次は、ただいまの報告に対して質疑を受けたいと思います。
なお、質疑に当たりましては、毎回お願いしておりますが、本委員会は下北駅の整備を促進することを目的として設置したものでありますので、目的にそぐわない発言等には十分ご留意を願いたいと思います。
それでは、ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
〇委員（白井二郎）

ただいま企画部長から、土地の交換でなく買い取りを目指すと、話し合っているということで、当然これが進まないと、駅舎、またレイアウト、いろいろな面が決まらないということで、何も質問の仕方がないのですが、やはりこれを早目に進めてもらいたいと。そうしなければ、幾らここで話し合いしても議論が成り立ちませんので、何とぞこの辺を加味いたしまして、より一層努力するべきではないかなと考えています。答弁は結構ですので、よろしくお願いいたします。
〇副委員長（佐々木肇）

ほかに質疑ございませんか。

〇委員（濵田栄子）

面積が広くなるということになりますと、最初計画した

図 面 と 素 案 が 違 っ て く る と 思 う の で す け れ ど も 、そ の 辺 の と こ ろ の お 考 え は 、
今現在で何かありますか。
〇建設部長（成田豊）

お答えいたします。

駐車場、それから駐輪場等かなり気がかりにしておりました。これまで通常使っている台数等を勘案いたしまして、そういう駐車場とか駐輪場を拡大していきたいというふうに思っております。あわせて濵田委員も前にご指摘ありましたように、せっかく下北駅前の方々がコスモス等を植えております
ので、そういう植栽をできる場所もある程度確保したいというふうに考えております。
以上でございます。
〇委員（濵田栄子）

コスモス畑にこだわったかいがありました。やはり安らぎと活力のある大地の駅からおりたときのコスモスの花は、私たちを和ませてくれますので、その辺のところも十分勘案して進めていただきたいなと思
います。

- 4 -

〇副委員長（佐々木肇）

ほかに質疑ございませんか。

〇 委 員（ 菊 池 広 志 ）ただいま企画部長から説明をいただいたのですけれども、

ただ本当に買い取るというようなことは大変、私前にも話をさせていただいたのですけれども、ただどこまで買い取るとか、そういうのは全くまだ見えていないような話でございますけれども、確定したらというのではなく、確定する前にやはり我々もそういう部分を知りながら、では今後こうやってい
けばいいのではないかというようなことで考えていきたいというように思う
わけです、委員会の中で。それが確定してから報告をもらって、ああ、こうなのだということよりも、確定しないけれども、こういう方向へ進んでいるのだというようなことが我々は必要なのではないかなと考えます。でありま
すから、このように進んでいるという言葉ではなく、やはりこちらの計画がこれからこうなっていくのだと、この計画からこうなっていくのだというよ
うなものが形として見えないと、質問の仕方がなかなかできないのではない
かなと。ああ、そうですかということだけで事が済むのであれば、何もこうして委員会を開く必要がないわけです。だから、今このような形で進んでいますと、これからこうしたい、ああしたいという意見を取り寄せてこそ駅前
開発ではないでしょうか。だから、その基本になるものが今どんどん進んでいますよというようなことをやはり何らかの形にして見せていただければ、
当然このものと、このものは交換ですよという場合はこういう形で、今これで明示していただいたのですけれども、当然今度買い取るわけですから、どのくらいまで買い取るとか、どのような形になるかというものが明確に出な
い と な か な か 質 問 が で き な い よ う に 思 う の で す が 、部 長 、い か が で し ょ う か 。
〇企画部長（渡邉悟）

本当に細かいところはちょっとお示しできませんけ

れども、大体日通のあたりから７メートルぐらい南に行ったあたりぐらいのと こ ろ に な ろ う か と 思 い ま す 。 ち ょ う ど そ の あ た り で 駐 車 台 数 が 5 0台 前 後 はとれるのではないかなというようなことで、その辺のきわどいところでの今話ですけれども、その辺で多分決まるのではないかなということになろうと思います。
確定した図面ができれば、本当はお示ししたいところなのですけれども、最終的なそこの部分がまだ決まっていません。おおむねその辺ということで大体おわかりになろうかなと思います。
〇委員（菊池広志）

こちらの方に前回の参考図があります。やはりこれは参考 な の で す よ ね 。で す か ら 、今 回 も こ う い う よ う な 形 で す よ と い う 参 考 図 を 、
こうやって買いましたではなく、こうやってやっていますと、我々もこうやって努力していますというようなことを、委員会ですから、できましたらそ- 5 -れを提示していただきたかったなというように思います。部長は、確定をしましたらというようなことをおっしゃいましたけれども、できるものであれ
ば、我々もこの問題について一緒に考えていきたいと、また努力もしたいと思っているわけです。そのことをぜひ次回の委員会の際にも明示できればなと。明示しなくてもいいです、参考で結構でございますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
〇副委員長（佐々木肇）〇委員（新谷今企画部長の方から、前回の委員会後の経過報告がなさ

功）ほかに質疑ございませんか。

れ、まだはっきり決まっていないけれども、こういうふうに進んでいるという よ う な 答 弁 で ご ざ い ま し た 。実 は 部 長 、今 の 測 量 業 務 、こ れ は 平 成 17年 12月
６ 日 に 発 注 し て 、 こ の 工 期 は ５ 月 31 日 で し た よ ね 。 そ れ か ら 、 も う 一 つ は 、平 成 18年 １ 月 20日 に 下 北 駅 前 広 場 調 査 設 計 委 託 も 発 注 に な っ て 、 こ れ も ５ 月
31日 の 工 期 だ と 思 っ て お り ま す け れ ど も 、前 回 の こ の 特 別 委 員 会 に お い て は 、そ の 工 期 が ５ 月 31日 の た め に 、 我 々 は 図 面 云 々 と い う 話 を し た と こ ろ 、 工 期
が ５ 月 31日 な も の で す か ら 、 そ の 後 そ の 図 面 な ん か は 提 出 で き る と 思 い ま すという答弁が確かにあったやに思っております。私はこのたびの、きょうの特別委員会にその図面等々が出てくるものと、こう思っておったら、今の部長の答弁は、いろんな関係があって、南側に７メーター分を買い取るやの話もあったかと思うのですけれども、そういう意味で、部長、どうなのでしょうか、図面なんかは確定したものでなくても、今の菊池広志委員にもちょっと関連するのですけれども、確定したものでなくても、そういうものがないのかあるのか、提出できないのかできるのか。もし提出できないとすれば、何 が 障 害 と な っ て 出 せ な い も の か 、そ れ を ち ょ っ と お 聞 き し た い と 思 い ま す 。
〇企画部長（渡邉悟）

お答えいたします。

確定したものでもし出すということになりますと、確定したものを公表したうえで地権者と交渉という事態になるわけなのです。その辺が先に話し相手が結局一番最初に交渉の窓口になってもらわないと、また困る部分もございます。一たん公表されてしまったもので地権者のところに交渉というのは非常に難しい面もございまして、実はある程度話が決まった状況でなければ出せないといった、そういう事情もございます、これは内部的な事情なのです け れ ど も 。本 当 は 、全 部 大 っ ぴ ら に し て や れ れ ば 一 番 い い の で す け れ ど も 、
そ う な る と 当 然 価 格 の 問 題 も み ん な 出 て き ま す 。ま だ そ こ ま で は 言 え な い と 。
これは、こちらの方を、そのまま残しておく分というのは、これはある程度
了 解 も ら っ て い る 状 態 で ご ざ い ま す 。今 協 議 中 と は 申 し 上 げ ま し た け れ ど も 、- 6 -

100％ と は 言 え な い だ け で 、 大 体 内 々 に は い い と い う よ う な 話 な の で す 。 こ
ちらの方は、ある程度本当に、７メーターとほとんど確定している状況なのですけれども、本当にこれでいいですよというような状況になりますと、これは皆様にお示しできますけれども、ここまでやってくださいという状態で私たちの方からなかなか言えない部分もあると。これが非常に複雑な部分がございます、ＪＲとの関係で、この境目の部分が。そういったこともございまして、何か苦しい答弁でご理解いただきたいと思います。
〇委員（新谷功）

いろんな事情それは理解できます。

と こ ろ で 、 部 長 、 む つ 市 議 会 第 188回 定 例 会 の と き の 下 北 駅 前 整 備 促 進 特別委員会の中間報告を今私見ておったのですけれども、土地の問題云々でもって全体的なスケジュールが変わるのではないかなという今思いを抱いたわ
けなのです。と申しますのは、前回の中間報告の文面を見て、駅前整備の今後の予定についての質疑に対し、企画部長から、用地の交換は今年度の早い時期に行い、その後の事業認定など、県との協議も今年度中の予定で考えてお り 、 平 成 19年 度 で は Ｊ Ｒ も 含 め た 用 地 取 得 を 行 い 、 平 成 2 0年 度 に か け て 広場の整備を行う計画であるとの答弁があったのですけれども、このスケジュールに沿っていくには、今のような状況でもこのスケジュールをこなせるもの か ど う か を 伺 っ て お き た い と 思 い ま す 。相 手 も あ る こ と で し ょ う け れ ど も 、
電源三法交付金の取り扱いの件もありますので、この部分が大事だと思うのです。お願いします。
〇企画部長（渡邉悟）

今の件でございますが、今交換でなくて広げるということで、この見直した分の手順は若干ふえますけれども、何とか前のそのままの予定でいくように最大限努力するというようなことで御理解いただき
たいと思います。
〇副委員長（佐々木肇）

ほかに質疑ございませんか。

〇委員（柴田峯生）

今委員側と執行部の側とのやりとりを伺っていまして、率直に申し上げて、この会議は何なのかなと、そう思ったのが率直な感じです。少なくとも今までの主な説明する内容のものがないというのであれば、会議を開く意味合いが何もないわけです。ただ、私たちの希望を聞いて再検討をして、今後のスケジュールをさらに示して会議を開催したいというのであれば納得できるわけですけれども、今のやりとりを聞いていまして、現実何の会議なのかなという感じをしております。
そこで、そうはいっても会議を開いているわけですからお伺いするわけですが、今後のスケジュール、現段階で立てているとすれば、あるいは今後こ
ういう形のスケジュールで進めていきたいというのがあれば、執行部の側か- 7 -らお知らせを願いたいと思います。
〇建設部長（成田豊）

お答えいたします。

こ れ ら の 事 業 に か か わ る 予 算 に つ き ま し て は 、 昨 年 の 10 月 の 臨 時 会 で 予 算を 確 保 さ せ て い た だ き ま し た 。 そ れ に 伴 っ て 広 場 の 測 量 業 務 等 は 平 成 1 8年 ５月 31日 で 終 了 し て お り ま す 。 そ れ を 踏 ま え ま し て 、 今 度 は 調 査 設 計 委 託 を し
た わ け で ご ざ い ま す け れ ど も 、 こ れ は 平 成 1 8年 12月 22 日 ま で の 予 定 に な っ ております。それらに基づきまして、今度事業認定をお願いします。それは、税の特別控除等の関係がございまして、事業認定をしていただくわけでござ
い ま す が 、そ れ が 平 成 18年 度 い っ ぱ い を 考 え て お り ま し て 、用 地 の 取 得 等 は 、し た が い ま し て 平 成 19年 度 。 た だ し 、 Ｊ Ｒ 部 分 を 除 い た 土 地 の 部 分 の 購 入 というふうに考えております。工事は、その土地の購入が終わりますと、平成19年 度 に 一 部 整 備 事 業 を 開 始 い た し ま し て 、 そ の 後 Ｊ Ｒ の 土 地 を 購 入 し た 後に全体の工事に着手するというふうなことになりますので、ご理解をいただ
きたいと思います。
〇委員（柴田峯生）

そうしますと、現在設計委託中であるということなのですが、その設計委託をするに当たって入札をなさったと思うのですが、その概 要 を 説 明 し て も ら え ま せ ん か 。ど う い う 内 容 の 設 計 内 容 に な っ て い る の か 。
〇副委員長（佐々木

肇）

午後

１時２５分

休憩

午後

１時３２分

再開

〇副委員長（佐々木肇）

暫時休憩します。

休憩前に引き続き会議を開きます。

それでは、助役から答弁お願いいたします。
〇助役（田頭肇）

今入札の内容、概要を把握しましたので、私からご説明申し上げます。
入札は、内容的には駐車帯、あるいはバスプール、タクシープール、雨よけのシェルター、こういった一連の配置と公衆用トイレとか、そういった建物の配置と、それに見合う景観、敷地というものを組み合わせての発注でございます。契約の形態からいえば、今内容を伺いましたが、５社を指名いた
しまして、この駅前広場の整備についての実施設計ということで、この内容を見ますと、いわゆる設計コンペといいますか、公募的な設計方法であると思います。すべて受託側において提案して、それが私どもの意図するところと合うのかどうかということの内容でございます。当然その提案について、担当課におきまして最良のものを選択すると、こういうことでございます。
いわゆる設計コンペに近い内容だと思いますので、そういう契約形態という- 8 -ことでご理解いただきたいと思います。５社の指名で、契約額は消費税込み
で 535万 5,000円 と 、 こ う い う こ と に な っ て お り ま す 。
以上です。
〇委員（柴田峯生）

非常に簡単なことがなかなかまとまらないで答弁できな

かったというような感じを受けたのですが、実際入札をされまして、そのコン ペ が そ れ で は 12月 27日 ま で に 提 案 さ れ る と い う こ と な の か 、 第 １ 点 。 そ れから、現在コンペに参加している業者が何社ぐらいあるのか、それをお伺いしたいと思います。
〇 助 役（ 田 頭肇）

契 約 期 間 は 、平 成 18年 １ 月 21日 か ら 平 成 18年 12月 22日 と 、こう工期をうたっておりますので、この期間までに履行されるものと、こう思います。そして、既に今お話しの何社がコンペに参加しているか、５社でございます。そのうちの市のいわゆる選択するもの１社を選んだと、こういうことでございます。相手方は、佐藤技術株式会社でございます。
以上です。
〇委員（柴田峯生）

私の聞き違いもありましたから、その点はご了承いただ

きたいと思います。
問 題 は 、 平 成 18年 12月 22日 ま で の 工 期 に な っ て い る わ け で す が 、 こ の コ ン
ペそのものがどういう時期にコンペの結果が議会に、いわゆるこの特別委員会に示されることになるのか、その予定がされているとすればお答えいただ
きたいのですが。どの時期に議会の特別委員会にお諮りしていただけるのかお伺いしたいと思います。
〇助役（田頭肇）

あ く ま で も 平 成 18年 12 月 22 日 ま で に 、 こ の 期 間 内 に 受 託者において設計書を提出すればよろしいと、こういうことになります。その設計というものは、ご承知のとおり成果物でございますので、土工とかそういう広場整備のいわゆる工事全般についての設計がなされてきます。その成果 は 22日 ま で で 、 特 に 途 中 に お い て の 協 議 も 随 時 の 協 議 と い う こ と で の そ う
いううたい方をしておるそうでございますので、ご理解願います。
〇委員（柴田峯生）

12月 22日 ま で に 終 わ っ て ３ 月 の 定 例 会 に 用 地 の 取 得 等 、

それから工事の一部実施という、先ほど説明したスケジュールだとそうなって い る わ け で す が 、 平 成 18年 1 2月 22日 で す と 、 電 源 立 地 の お 金 を 、 現 在 基 金に積み立てしている分はよろしいのですが、もしそれをオーバーした場合、
電 源 立 地 交 付 金 を 要 請 す る 期 間 と し て は 遅 い と 思 い ま せ ん か 。ど う で し ょ う 、
よろしいですか、この期間で。
〇助役（田頭肇）

用 地 取 得 は 、 12 月 、 今 の 設 計 が で き た 後 に 公 共 用 地 と して取得いたしますので、地権者の皆さんにはそういう税制上の特例を適用し- 9 -たいと。そういうことでは、その後事業認定をとる形になります。これは県の許可でございます。それに何月かかるかわかりませんが、事業認定の期間というものはかなり長期を要します。その事業認定の許可をもって地権者と契約、税制上の届け出、こういったものの事務手続に入ります。そして、企画 部 長 先 ほ ど 申 し ま し た よ う に 、 そ の 後 平 成 19 年 度 に お い て 一 部 工 事 の 実 施がなされるかどうかということに流れとしては先ほどご説明申し上げました。不足するかどうか、今のところちょっと予想ついておりません。予算において執行しながら対応していきたいと、こう考えております。
〇企画部長（渡邉悟）

この日通のところの土地を買い取るための財源という の は 、 平 成 19年 度 ま で 使 わ な け れ ば な ら な い 、 今 積 み 立 て し て い る の で 、多分間に合うのではないかなと思っております。その後は、その後の交付金を充てるというこにとなりますので、一応とりあえずこの年度は間に合うということでご理解いただきたいと思います。
〇副委員長（佐々木肇）〇委員（新谷くどいようですけれども、お聞きしておきたいと思いま功）

ほかに質疑ございませんか。

す。
この下北駅前広場の開発計画は、一番の問題は土地の問題なのです。そこ
で、我々にこの間現地調査のときに示した図面がありますね。先ほどの企画部長の答弁であれば、これから南側に７メーター分といいますか、買うやの話が出たのですけれども、そうすればこの調査設計委託において、先ほど助役が説明しました駐車場、駐輪場等々の位置が、これはあくまでも参考図面な の で す け れ ど も 、ま た 変 わ る と い う こ と も 考 え ら れ る と 思 い ま す け れ ど も 、
その点いかがなものでしょうか。
〇企画部長（渡邉悟）

この駐輪場の位置は、多分これを買いまして、ここを 全 部 駐 車 場 に し た ら い い の で は な い か と 、 そ う す る と 多 分 50台 ぐ ら い と れるようになると思います。駐輪場の方を逆に今広げた方に持っていくとか、
そ の 辺 今 検 討 し て お り ま す け れ ど も 、 駐 車 場 を 広 げ て 最 低 5 0台 は 確 保 し た いというような考えで、担当課の方で進めております。
あ と 、ガ ソ リ ン ス タ ン ド 寄 り の 追 加 し た 分 は 、冬 の 除 雪 と か の 最 悪 の 場 合 、
排雪する場所にも使えますので、そういったことからもかなり有用ではない
かなという思いをいたしております。
〇副委員長（佐々木肇）〇委員（新谷部長にお聞きしたいと思います。今の調査設計の方は、

功）ほかに質疑ございませんか。

12月 22日 の 工 期 だ と 、 こ れ は わ か り ま し た 。 そ し て 、 測 量 業 務 の 方 は こ と しの ５ 月 31日 で し た よ ね 。 そ こ で 、 測 量 が １ 回 終 わ っ た 、 終 わ っ て し ま っ た 、- 10 -

その後また今のようなことで南側に７メーターを買いますとか、そういう状況になれば、また測量をし直すということになろうかと思うのです。そうい
う こ と か ら い っ て 、 設 計 委 託 の 方 は 12 月 22 日 な の で す け れ ど も 、 せ め て 設 計
業務の作業をするにしても、２カ月ぐらいはかかるのではないかなということ か ら 考 え れ ば 、 こ の 土 地 の 問 題 は 1 2月 ぐ ら い ま で に は は っ き り 決 ま ら な け
ればまずいのではないかなという思いがいたしておるのですけれども、その辺の見通しは大丈夫なのでしょうか。相手方の土地の所有者等々の交渉におい て は 、今 盛 ん に や っ て い る と い う こ と で 先 ほ ど お 聞 き し た の で す け れ ど も 、
その辺は大丈夫なのでしょうね。
〇企画部長（渡邉悟）

一 応 内 々 に は 今 進 め て い ま す け れ ど も 、 100％ 大 丈

夫とはちょっと言えません。おおむね見込みはあるというようなことでご了
解いただきたいと思います。
〇副委員長（佐々木肇）

ほかに質疑ございませんか。

（「 な し 」 の 声 あ り ）〇副委員長（佐々木肇）

質疑がないようでありますので、以上で報告に対する質疑を終わらせていただきます。
次は、その他についてでありますが、下北駅前の整備促進に関することで何かございましたら発言を願いたいと思います。
〇委員（白井二郎）

下北駅前の整備促進に関係すると思いますが、当然今は駅前周辺の整備ということなのですが、将来的には当然駅舎を新築するという の が 最 後 の 目 的 だ と 思 っ て い ま す 。そ れ を 踏 ま え ま し て 駅 名 、今 は「 下 北 」
駅になっております。その辺でこのまま「下北」駅を考えているのか、また「 む つ 」と い う 名 前 の 駅 は 、陸 奥 横 浜 に ご ざ い ま す が 、む つ 市 に あ っ て も「 むつ」という名前がある駅はございません。近川にしても、赤川にしても、その辺のところを一緒になって企画の方では考えているのかどうか、聞きたいのですが。
〇企画部長（渡邉悟）

駅名については、まだ、今ここでは具体的には考えておりません。当然新市まちづくり計画等もございますから、これから上がるかもしれませんけれども、今はまだといったことでございます。考えなければならないことかもしれませんが、これは私一人で決めるものでもございませんし、周りの意見も聞きながらどうするかと。相手は、ＪＲもございま
すから、そういったこともございます。駅名を変えることによる経費の負担というのは、もうかなりいろいろ多分出てこようかと思います。そういったことも勘案しながら、皆さんで考えていただきたいと今思っております。
〇委員（白井二郎）

私も十分わかっているわけであります。当然駅名を変え- 11 -

る と い う こ と は 、Ｊ Ｒ の 方 で も 全 国 の い ろ ん な 面 を 変 え な け れ ば な ら な い し 、
相当な経費がかかると思うわけです。私としてはやはり下北最北の地、大湊駅が最北の地ということになりますが、ぜひむつ市のＰＲのためにもこの駅舎と一緒に市民と、また議会と担当課と一緒になって本当に考えていくべきではないかと、そういうやはり役所の方でも、企画部の方でも市民に対して意見を聞くとか、提言するとかということをぜひ考えてもらいたいものだと思っています。よろしくお願いいたします。
〇副委員長（佐々木肇）

ほかに質疑ありませんか。

〇委員（濵田栄子）

面積が若干広くなったということで、駅舎に対しての要望というようなものですけれども、今海の駅とか道の駅とかという普通の鉄
道の駅のほかに駅がいっぱいあるわけです。その道の駅との抱き合わせのよ
うな、その規模は若干違うかもしれませんけれども、今下北の中にはそうい
う部分がございませんので、何とかそういう検討もできないかなと。特産物等も販売できるような将来的な構想としてはどうでしょう、考えられないでしょうか。
〇企画部長（渡邉悟）

今の段階では、ちょっとなかなか難しいこともございます。ＪＲの方での希望が第一優先されますので、あとは経費の問題等もございます。この中には後々追加できるスペースは確かにございませんけれ
ども、その駅の中でそういうのを使えるかどうか、そんなに大きい駅では実際ございません。だから、その辺はこれからの問題として、その駅の中に今の段階で改めてまた入れて交渉し直しとなると、これはまたかなり期間も多分かかると思います。かなり前にＪＲが予定している駅の大きさがあるのですけれども、その中での今話し合いを進めておりますので、そういった機能をもし新たに機能を追加するということになれば、これは難しいかもしれま
せん。ＪＲの方でも受容できる範囲内でのことであれば、これは可能かもしれません。そういったことで今ＪＲ側に話をすることは可能かと思います。
相手に応じてある程度やらなければならない、そういった状況もございます
ので、その辺はご理解いただきたいと思います。
あと、終わった後に、例えば隣にまた何か建てるとか、そういったことでの可能性はさらにまた出てくるのではないかなと思います。
〇委員（濵田栄子）

ＪＲの駅の中にというのは難しいということでしたけれ

ども、何とかまた別棟というような形でやはり検討していただきたいなと、駅がまた生きてくるのではないかなと思います。車だけでなく、夏場は鉄道を利用した観光客の方なんかは、やっぱり駅が基地になりますから、駅を中心にして動いて、駅で買い物をして帰るということもいっぱいあるのではな- 12 -

いかなと思いますので、何とか下北のものをアピールしていくというか、販売していく、宣伝していく、そういうまた基地にもしていただきたいなと思
います。
以上です。
〇副委員長（佐々木肇）

ほかに質疑ありませんか。

〇委員（東谷良久）

次回の特別委員会までに、話し合う大事な場ですので、ある程度の過程等の書類というのでしょうか、事前に配布してもらえれば、委員会の中身がより濃くなるかと思いますので、何とかお願いしたいと思う
のですけれども。次回の委員会までの間にというか、きょう以降のこととかも。
〇企画部長（渡邉悟）

公表できるものはできるだけ出すという考えでおります。
〇副委員長（佐々木肇）

ほかに質疑ありませんか。

（「 な し 」 の 声 あ り ）〇副委員長（佐々木肇）

それでは、質疑がないようですので、以上でその他についてを終わりたいと思います。
次は、中間報告の取りまとめについてでありますが、本会議においての中間報告は、９月定例会の初日に行うことになります。中間報告の作成につき
ま し て は 、正 副 委 員 長 に ご 一 任 を 願 い た い と 思 い ま す が 、い か が で し ょ う か 。
（「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）〇副委員長（佐々木肇）

ご異議がないようですので、そのように決定をさせていただきます。
それでは、お諮りいたしますが、本日の特別委員会はこれをもちまして閉会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
（「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）〇副委員長（佐々木肇）

ご異議がございませんので、以上をもちまして本日の特別委員会はこれで閉会いたします。ご苦労さまでした。
（午後
上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。

下北駅前整備促進特別委員会

委 員 長

川

下

八十美

副委員長

佐々木

肇

- 13 -

１時５４分

閉会）