益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し

令和4年（2022年）3月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

令和3年11月末時点版から令和4年3月末時点版における主な変更点等
事業名変更点・追加点

ページ
番号

道路復旧事業（私道）

令和4年度も申請受付。（令和5年度以降については国庫補助事業の動向次第のため未定）

１

がけ地近接等危険住宅移転事業

令和4年度も申請受付（9月30日まで）。
土砂災害危険住宅移転 （令和５年度以降については国庫補助事業の動向次第のため未定）
促進事業（被災住宅再建支援事業）１

住宅耐震化支援事業

令和４年度も申請受付（１０月３１日まで）。
令和５年度以降については未定。

１

役場庁舎復旧事業

令和4年2月に基礎及び免震工事を完了し、建物鉄骨組工事に着手。

2

複合施設（中央公民館、男女共同参画センター、地 令和３年度中に建設用地取得を完了。
域ふれあい交流館）整備 実施設計業務に着手（～令和４年度中に完了予定）。
事業

2

校舎・体育館・プール・駐輪場・部室棟の新築工事完了。
外構工事等の工事中（令和４年８月末完了予定）。

2

益城中学校復旧事業

都市計画道路益城中央線
工事の箇所と区間（県道熊本高森線）拡幅
26箇所1,576ｍの区間 → 21箇所1,447ｍの区間
整備事業

4

都市計画道路整備事業（幹線道路4路線）

全路線の測量設計が完了。
木山橋上部工・下部工及び東西線・第二南北線道路改良工事を発注。
木山橋上部工の桁を製作中（上部工完了は令和４年度末を予定）。

4

住宅地内狭あい道路拡
幅・避難路整備事業

全47件の整備予定避難路のうち、22件は工事完了、4件の工事着手、9件は測量・設計まで完了（着手済み：35件/47件）。

5

駐輪場整備事業

令和４年度中に「益城町駐輪場整備計画」を策定し、整備箇所の測量設計・用地交渉を実施。

6

コワーキングスペース等整備 コワーキングスペース・シェアオフィス：移築済、令和3年12月開業
事業
チャレンジショップ：移築済、令和4年6月開業予定

７

惣領にぎわい拠点整備事
業

・建物完成
・令和4年5月開業

７

潮井自然公園整備事業

今年度中に護岸工事まで完了予定。

７

潮井公園線整備事業

道路詳細設計を実施中。
昨年12月に地権者説明会を実施。

７2

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年３月末現在） （1/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和4年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

イン
フラ
復旧道路

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

建設課工務係

以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・申請受付を継続します。また、申請に関する相談の受付も・一般交通の用に供されている行っておりますのでご相談ください。
・公道に接する
役場仮設庁舎の南館で受付を・幅員が概ね1.8ｍ以上行っています。
※なお、令和５年度以降の実施については、復興基金事業の・所有者の異なる住宅が連担して2動向に合わせて対応していく予定です。
戸以上建ち並んでいる・集落等で維持管理している

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

交付申請受付※県の復興基金事業を活用。

宅地
・住
宅
復
旧宅
地
・住宅
復
旧宅
地

がけ地近接等危険住
都市計画課
宅移転事業
建築係

①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災害特別警戒区域
・令和４年度は4月１日から9月30日までが申請受付期間で①②③のいずれかの区域に存するすが、その後に申請されるものについては、次年度の受付けにな
令和３年度は申請受付けを終既存不適格住宅の移転に要するります。
了しました。（9月30日まで）費用を補助します。
※なお、令和5年度以降の申請の可否については、国庫補助（既存住宅除去費等の補助及び事業等の今後の動向により対応していきます。
住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）

交付申請受付は9/30まで

土砂災害危険住宅移
都市計画課
転促進事業（被災住建築係宅再建支援事業）

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内にある自己所有の危険・令和４年度は4月１日から9月30日までが申請受付期間で住宅に現在居住している方々（賃すが、その後に申請されるものについては、次年度の受付けにな貸住宅は除く）の安全な区域への 令和３年度は申請受付けを終ります。
住宅移転を促進するための事業了しました。（9月30日まで）※なお、令和5年度以降の申請の可否については、国庫補助
で、危険住宅（被災住宅）の除や復興基金事業の今後の動向により対応していきます。
却、移転、建替え等に要する費用を補助します。

交付申請受付は9/30まで

都市計画課
建築係

戸建て木造住宅の耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事、建・令和４年度は4月1日から10月31日まで申請受付を行いま替え工事、及び耐震シェルター工
令和3年度の申請受付を終了 す。
事等を行う場合に、その費用の一しました。（12月28日まで）部を補助します。
※令和5年度以降については未定。
※国費及び県費（復興基金）を活用します。

住宅

住宅耐震化支援事業

交付申請受付は10/31まで

4Q

令和5年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年３月末現在） （2/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和4年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

施設
復旧公
共施
設

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降

備考

新築工事（令和2年度～令和4年度）
役場庁舎復旧事業

新庁舎等建設
令和4年2月に基礎及び免震
被災して使用できなくなった役場庁
課・新庁舎等建工事を完了し、現在建物鉄骨 ・令和4年度中の新庁舎竣工を目指します。
舎の解体及び新築を行います。
設係組工事に着手しています。

着工：令和2年度

竣工：令和4年度末（予定）【複合施設】【複合施設】
・令和３年度中に建設用地取得が完了し、実施設計業務に着手しました。令和６年度中の建物完成を目指します。

中央公民館、男女共同参画セン
複合施設（中央公民
現在の仮設庁舎建設地を複
新庁舎等建設 ター、地域ふれあい交流館の3施設館、男女共同参画セ合施設の建設候補地に選定 【地域ふれあい交流館】
課・新庁舎等建 を複合施設として、現在の仮設庁ンター、地域ふれあいし、基本設計業務を完了しまし ・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケ
設係舎建設地に移転し、復旧整備を行交流館）整備事業
た。
ジュールが分かり次第お知らせします。
います。

施設
復
旧

【複合施設】 用地取得完了【複合施設】 実施設計着手【中央公民館】【複合施設】 造成工事（予定）※中央公民館、男女共同参画センターは解体工事が完了しました。

公共
施
設

益城中学校
復旧事業

自治公民館復旧事業※復興基金事業

学校教育課
学校教育係

生涯学習課
生涯学習係

被災した益城中学校の解体及び新築を行います。

町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。
※県の復興基金事業を活用します。

校舎・体育館・プール・駐輪場・部室棟の新築工事を完了しました。
益城中学校復旧工事については、令和４年８月末の完了を仮設校舎の解体工事が完了 目指します。
し、外構工事等を行っています。

復興基金事業の要項に沿って ・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
（予定件数：51件、完了件 ※なお、令和５年度以降の実施については、復興基金事業の数：50件）
動向に合わせて対応していく予定です。

【仮設庁舎】 解体工事（予定）【複合施設】 建築工事（予定）仮設校舎解体工事
部室棟・駐輪場等新築工事（4月～翌年8月末）

交付申請受付益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年３月末現在） （3/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和4年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

コミュニティ施設
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

地域・集落におけるコミュニティの場
復興基金事業の要項に沿ってとして長年利用されてきた施設の復・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
旧に要する費用を補助します。
（予定件数：81件、申請件※なお、令和５年度以降の実施については、復興基金事業の数：63件、完了件数：62※県の復興基金事業を活用しま動向に合わせて対応していく予定です。
件）
す。

危機管理課
危機管理係

順次復旧事業を実施していま各地域の消防詰所の復旧を行って す。
・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成いきます。
（予定箇所数：12件、完了 29年度から令和５年度にかけて実施予定です。）
箇所数：9件）建設課
工務係

集落共有の墓地における、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に・引き続き申請受付を継続していきます。
役場仮設庁舎の南館で受付を要する経費を補助します。
※なお、令和５年度以降の実施については、復興基金事業の行っています。
動向に合わせて対応していく予定です。
※県の復興基金事業を活用します。

下水道課
内水対策係

河川からの逆流を防止するた
平成30年度に作成した雨水総合め、河川吐口にフラップゲート等管理計画に基づき、ポンプの都市設置のための設計・工事等を （１）フラップゲートの設置：河川吐口にフラップゲートを設置
計画決定等を令和元年度に行行っています。
河川からの逆流を防止します。
い、令和2年度からポンプ工事に着（２）ポンプによる強制排水：３地区（妙見・福富・安永）手し、令和7年度までの完成を目
応急的な排水機能回復工事の排水路にポンプを設置し、河川に強制排水します。
指し、浸水被害の防止に努めまに向けた測量設計・工事を行っす。ています。

※復興基金事業

施
設
復
旧2Q

令和4年度

3Q

4Q

1Q

交付申請受付地域
施設
消防詰所復旧
消防詰所復旧事業

共同墓地復旧事業※復興基金事業

内水氾
濫対策

内水氾
濫対策

内水氾濫対策事業

平成29年度～令和５年度（予定）

交付申請受付【ポンプ場基本・実施設計】【ポンプ施設工事 ３箇所】

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年３月末現在） （4/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和4年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

用地取得交渉を継続して行っ
熊本県益城復興ております。
・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を事務所
益城町広崎（熊本市境）から益行っています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行ってい街路工務課
都市計画道路益城中
城町寺迫（国道443号線との交 平成31年（2019年）１月
きます。
街路用地課
央線（県道熊本高森差点）までの約3.5kmについて拡 に着工したモデル地区を含め線）拡幅整備事業※町側は復興整 幅等の整備を行います。（4車線、 1,819mの歩道部を開通。その他21箇所1,447mの区間
備課復興まちづく 幅員27m）で、現在、工事を進めていまり推進室が担当
す。

建設課工務係県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）

復興事
業

【主管】
・熊本県
地域振興局

・事業効果の早期発現を目指すとともに、事業用地引き渡し後、順次迅速に工事着手を行っていきます。

県道益城菊陽線（惣領地区）に 事業主体である熊本県により、ついて、惣領交差点より南の区間 用地交渉が進められています。
用地取得交渉を進めていきます。また、すでに用地取得を終えの拡幅等の整備（歩行者・自転 惣領橋の歩道整備工事は、令た個所から順次、歩道整備の工事に着手していく予定です。
車の通行空間確保等）を熊本県 和5年度末までの完了を予定が事業主体として進めています。
しています。

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

用地取得交渉・契約

令和7年度まで実施の進捗に応じて、順次

（予定）

3Q

4Q

令和5年度以降

備考

工事を開始

用地取得交渉

歩道整備

歩道整備

（予定）

（予定）

道路

国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

復興整備課工務
国道443号（寺迫地区）につい係
都市計画道路益城中央線て、寺迫交差点より南の未整備区（県道熊本高森線）の拡幅間の改良等の整備(安全・安心な【主管】整備に伴う取付道路区間とし通行機能確保等)を熊本県が事・熊本県て整備が予定されています。
業主体として進めています。
・県復興事務所

都市計画道路整備事
業
街路課工務係（幹線道路4路線）

県道熊本高森線拡幅整備の進捗に併せて、・都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅整備の進捗に併せて事業を進めていきます。

全路線の測量設計が完了しました。また、境界立会についても概ね完了しました。
現在、東西線、南北線、第２南北線の土地評価および建物・用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用町道横町線、国道443号と県道 調査を実施しています。完了し地交渉に取り組んでいます。
益城菊陽線を結ぶ東西線、町道 たところから用地交渉を進めて・用地がある程度取得でき次第、道路工事に着手しています。
グランメッセ木山線と県道熊本高森 います。
・事業認可区間を一部延長します。
線を結ぶ南北線、第二南北線の 木山橋上部工・下部工及び東・道路幅員及び環状交差点変更等に伴い、都市計画変更を４路線の整備を行います。
西線・第二南北線道路改良申請します。
工事を発注しています。現在、上部工の桁の製作を工場で行っております。上部工は令和４年度末に完了予定です。

用地取得交渉や工事を開始していきます。

用地交渉

工事着手

建物等調査

※個別路線のスケジュールについては、別途お知らせします。

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年３月末現在） （5/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和4年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

道路

復興事
業

生
活地区

復興整備課
工務係
住宅地内狭あい道路
まちづくり推進室
拡幅・避難路整備事
業
都市建設課
都市計画係

各地区のまちづくり協議会からの避難路整備に係る提案を具体化していくための復興まちづくり計画を策定しました。
・令和3年9月にまちづくり専門委員会を開催し、復興まちづくり住宅地内の狭あい道路（4m未 全47件の整備予定避難路の 計画の改定を行いましたので、今後測量・設計、用地交渉を進満の生活道路）について、緊急時 うち、22件は工事完了、4件に め、着手可能な箇所から順次工事に着手していきます。の避難路や緊急車両の通行路とし 工事着手、9件は測量・設計まて機能するよう、拡幅等の整備を で完了しています。（着手済 ・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画行います。
み：35件/47件）
制度を活用し、計画で指定する範囲内で今後新設される道路、公園、建築物などに関するルールを定めていきます。
広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画を都市計画決定しました。

第8期仮換地指定を行いました。
熊本県益城復興 都市拠点にふさわしい行政・商業・ 仮換地指定を行った箇所につ・仮換地指定を行った箇所については、移転補償契約等の進事務所
サービス・交通結節等、高次の都 いては、工事の準備ができ次捗に応じて、隣接する道路等もあわせて、造成工事に着手して益城中央被災市街地 区画整理工務課 市機能を誘導するとともに、快適で 第、順次工事に着手していき、いき、造成工事が終わり次第、順次宅地の引渡しを行っていき
復興土地区画整理事 区画整理用地課 災害に強いまちづくりの実現に向造成工事が終わり次第、順次ます。
業
け、道路や公園等、公共施設の整 宅地の引渡しを行っています。
復興整備課
備改善と宅地の利用増進を図りま 第9期以降の仮換地指定に向・令和10年3月末までの事業施行期間を予定しています。
まちづくり推進室 す。
けて、引き続き仮換地（案）の個別説明や調整を進めています。

新住宅エリア整備事業

都市計画課
都市計画係

新住宅エリアの整備に向けて基住まいの再建のために、既存市街 本方針を策定し、民間活力に地の復旧・復興事業の状況にあわ よる住宅地開発の検討を進め・新住宅エリア内の他地区においても、地区計画の相談があり、せて、復興に寄与する住宅や商ています。
関係機関と協議を行っております。
業、サービス、防災・公共機能等を 宮園一ノ迫地区に約100区画・町道整備（幹線道路整備）等に併せて住宅等開発の基礎配置するエリアの整備を進めていき の宅地が分譲されました。となる下水道などの都市インフラの整備を検討しています。
ます。
その他、新住宅エリア内で複数件地区計画の相談があります。

2Q

3Q

測量・設計

拡幅整備に用地交渉

順次着手し

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Qていく。

地区計画の都市計画決定（適宜）

仮換地指定

仮換地（案）の個別説明

仮換地指定後、順次造成工事着手
宅地引渡し（令和2年6月～）

新住宅エリア内の都市的土地利用を図るため、地区計画を検討し進めていく。

都市計画道路及び下水道の設計等

4Q

令和5年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年３月末現在） （6/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和4年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

復興整備課
工務係
まちづくり推進室
避難地

避難地整備事業

都市建設課
都市計画係
危機管理課
危機管理係

施
設

交通広場整備事業

各地区のまちづくり協議会からの避難地整備に係る提案を具体化していくための復興まちづく
・令和3年9月にまちづくり専門委員会を開催し、復興まちづくりり計画を策定しました。
計画の改定をおこないましたので、今後測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工事に着手していきます。
全22件の整備予定避難地の・避難地等において、防災機能の強化を目的とした防災施設の住宅地内の生活に身近な避難地 うち、完了17件、工事着手2設置を検討しています。
を整備していきます。
件、測量設計中2件、未着手1件。
・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画（着手済み：21件/22件）
制度を活用し、計画で指定する範囲内で新設される道路、公園、建築物などに関するルールを定めていきます。
広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画を都市計画決定しました。

交通広場の早期整備へ向け、熊本県益城復興・町の将来像の早期具現化へ向け、交通広場の早期整備を関係者への個別説明や調整を事務所
目指し、移転補償契約等の進捗状況に応じて、造成工事に着都市拠点における新たな交通結節 進めています。（県）区画整理工務課
手していきます。（県）拠点として「交通広場」を整備し、区画整理用地課
町の賑わいづくりの創出を図ります。 交通広場の施設整備設計を
・令和4年度に設計を行い、令和5年度に工事着手の予定で令和4年度実施予定です。
復興整備課
す。（町）
(町）

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降着手可能なところから順次整備を実施。

関係者と調整関係者と調整・造成工事に順次着手

施設整備設計施設整備工事着手

復興事
業
街区公園・駐車場整備施工

生活地
区

生涯学習課生涯 復興土地区画整備事業に伴う街 災害復旧工事完了に伴い、文学習係、
区公園整備や文化会館専用駐車 化会館外構及び東側擁壁、・街区公園整備や駐車場配置計画について、関係機関との協復興整備課
場の再配置等による文化会館周 南側階段工事完了。今後は文化会館周辺整備事議をおこなっていく。
まちづくり推進
辺の高質化を行い、文化会館とこ 従前の文化会館駐車場機能
業
・都市再生整備計画事業による中心市街地の賑わい空間創室、れら整備された周辺環境が一体的 を満たすべく、周辺地を駐車場出施設としての整備を実施していきます。
都市計画課都市 に活用されることによる新たな「にぎ 用地として確保し整備していき計画係
わい」を創出します。
ます。

熊本県復興事務所協議

都市再生整備計画事業実整備計画策定

施設

駐輪場整備事業

公共交通の利用促進とにぎわいの創出のため、令和5年度（2023年度）までを目標に、４車線化事
企画財政課復興「益城町駐輪場整備計画」の ・令和４年度に「益城町駐輪場整備計画」を策定します。
業の進む都市計画道路益城中央
企画係、復興整策定に向けた調整をしていま
・令和4年度中に「益城町駐輪場整備計画」を策定し、整備線（県道熊本高森線）のバス停備課工務係
す。
箇所の測量設計および用地交渉を進めていきます。
付近や、新庁舎南側に建設予定の交通広場に、自転車駐輪場を整備します。

測量設計・用地交渉

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次工事を開始

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年３月末現在） （7/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）現時点の状況（令和4年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

2Q

令和4年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降

コワーキングスペース・シェアオフィス移築

施
設

施
設

コワーキングスペース等 産業振興課
整備事業
商工観光係

惣領にぎわい拠点整
備事業

産業振興課
商工観光係

コワーキングスペース・シェアオフィス営業

みんなの家を区画整理地内に移築
コワーキングスペース・シェアオフィし、コワーキングスペース・シェアオフィ
コワーキングスペース・シェアオフィスについては令和３年12月19
ス：移築済、令和3年12月開
ス・チャレンジショップなど「新たな働日開業しました。
業
き方：を実践する場を提供し交流
チャレンジショップについては令和4年3月に移築が完了し、令和
チャレンジショップ：移築済、令を促すことで、地域課題の解決など4年6月の開業を予定しています。
和4年6月開業予定
町のにぎわいづくりに取り組みます。

益城町6次総合計画において地域拠点として位置付けている惣領交差点周辺において、県道熊本高森線拡幅事業などの復興事業に伴っ ・建設工事完了て移転する事業者及びにぎわいに資する新たな業種の入居先となるテナントビルを整備し、町のにぎわいの維持・向上を図ります。

チャレンジショップ移築チャレンジショップ営業

建設工事
営業

令和４年5月から開業しています。

復興事
業

施設

潮井自然公園整備事 都市計画課
業
都市計画係

・R3.5月に基本計画の見直しを ・整備実施設計業務をR4.8月末までに完了予定としていま完了し、整備実施設計業務を進 す。
めています。
・今年度における工事として、四賢婦人記念館前広場の造成・大型遊具整備とその周辺の広場及び大型遊具設置、護岸工事を行うこととしています。
整備を進めています。

これまでの潮井の魅力を伝承・継承しつつ、熊本地震以後に生まれた新たな魅力を活かしながら、より多くの人に親しんでもらえる公園を目指します。（潮井自然公園基 ・熊大と受託研究業務の契約締本計画）結を行い、アドバイザーの役割を担っていただいている。

道路

潮井公園線整備事業 建設課工務係

町の主要観光地である潮井自然公園へのアクセス道路は、幅員が狭く、急カーブもあり、観光客・観光バスを迎えることに対し、利便性に道路詳細設計を実施中難がある状況です。当該アクセス道
昨年12月に地権者説明会を路を整備し、交通機能等の充実を実施しました。
図ります。（空港側からのアクセス道路（延長約2km）を車道幅員7.0ｍ(2車線)に拡幅等の整備を行います。）

・早期整備着手にあたり、関係者・機関との協議を継続して進めていきます。（詳細設計コンサル、河川管理者、熊大等）
・全面供用開始はアクセス道路整備と併せた令和6年度末を予定しています。

・用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用地交渉に取り組んでいきます。
・用地がある程度取得でき次第、道路工事に着手していきます。

随時工事着手（～R6末予定）

基本計画
実施設計

広場造成・遊具整備

護岸整備

設計・測量・用地交渉
用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次工事を開始

備考