益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し

令和３年（2021年）11月末現在

この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

令和３年7月末時点版から令和３年11月末時点版における主な変更点等
事業名変更点・追加点

がけ地近接等危険住宅移転事業
9月30日で令和３年度分の申請受付を終了。これ以降の申請は令和４
土砂災害危険住宅移 年度分として受付。
転促進事業（被災住 （令和５年度以降については国庫補助事業の動向次第のため未定）

ページ番号１１宅再建支援事業）
住宅耐震化支援事業

耐震診断も補助対象。国費・県費（復興基金）を活用

１

農地等復旧事業【災害復旧工事】
工事完了220箇所⇒221箇所
工事完了時期：R3年度第二四半期中工事完了予定⇒第四四半期中工事完了予定

2

複合施設（中央公民館、男女共同参画センター、地現在の仮設庁舎建設地にて整備。
域ふれあい交流館）整備
事業

2

益城中学校復旧事業

仮設校舎の解体が完了。
部室棟、外構工事等の工事中（令和3年度中の完了予定）。

2

消防詰所復旧事業

9か所の復旧が完了（残り3か所）

3

都市計画道路整備事業（幹線道路4路線）

木山橋上部工・下部工及び東西線・第二南北線道路改良工事を発注。

4

住宅地内狭あい道路拡
幅・避難路整備事業

復興まちづくり計画を改定し、整備の準備中。

4

避難地整備事業

全22件中、21件が着手済（うち17件は整備完了）。復興まちづくり計画を改定し、整備の準備中。

5

交通広場整備事業

交通広場の施設整備設計を令和４年度実施予定。

5

コワーキングスペース等整備 コワーキングスペース・シェアオフィス：移築済、12月開業予定
事業
チャレンジショップ：移築工事中

6

惣領にぎわい拠点整備事
業

・施設コンセプト検討
・造成工事中6

潮井自然公園整備事業

・大型遊具整備に係るプロポーザルを実施中（R3.12.16選考委員会実施）
・今年度から来年度当初にかけて行う工事の一部修正
・詳細設計業務の完了予定時期の変更

6

潮井自然公園アクセス道路整備事業

道路詳細設計を実施中。
12月中に地権者説明会を実施

62

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年11月末現在） （1/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年11月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

イン
フ
ラ
復
旧道路

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

建設課
宅地復旧係

以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・申請受付を継続します。また、申請に関する相談の受付も行っ
・一般交通の用に供されているておりますのでご相談ください。
・公道に接する
役場仮設庁舎の南館で受付を・幅員が概ね1.8ｍ以上行っています。
※なお、令和４年度以降の実施については、復興基金事業の・所有者の異なる住宅が連担して2動向に合わせて対応していく予定です。
戸以上建ち並んでいる・集落等で維持管理している

2Q

3Q

令和4年度
4Q

交付申請受付※県の復興基金事業を活用。

被災宅地復旧支援事
建設課
業
宅地復旧係
※復興基金事業

宅地の復旧に要する費用を補助します。（擁壁の復旧工事、地盤復・令和3年度まで申請を受け付けています。
旧工事、住宅基礎のジャッキアップ 役場仮設庁舎の南館で受付を ※ただし、令和元年度末までに事前申し込みを受け付けた分を行っています。
工事、旧擁壁の撤去工事など）
令和３年度まで事業実施。

事前申込者の交付申請受付（令和3年度まで）※県の復興基金事業を活用。

宅地
・
住
宅
復
旧宅地耐震化推進事業
宅
地

建設課
大規模盛土造成地滑 宅地復旧係
動崩落防止事業

令和３年度までの全件工事完了を目指します。

都市計画課
建築係土砂災害危険住宅移
都市計画課
転促進事業（被災住建築係
宅再建支援事業）

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内にある自己所有の危険・令和３年度は4月１日から9月30日までが申請受付期間です
住宅に現在居住している方々（賃が、その後に申請されるものについては、次年度の受付けになりま貸住宅は除く）の安全な区域への 令和３年度は申請受付けを終す。
住宅移転を促進するための事業で、 了しました。（9月30日まで）※なお、令和5年度以降の申請の可否については、国庫補助や危険住宅（被災住宅）の除却、復興基金事業の今後の動向により対応していきます。
移転、建替え等に要する費用を補助します。

住宅

住宅耐震化支援事業

都市計画課
建築係

戸建て木造住宅の耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事、及び耐震シェルター工事
令和3年度の申請を受付け中等を行う場合に、その費用の一部をです。（12月28日まで）補助します。
※国費及び県費（復興基金）を活用します。

復旧工事（令和３年度までの予定）①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災
害特別警戒区域・令和３年度は4月１日から9月30日までが申請受付期間です①②③のいずれかの区域に存するが、その後に申請されるものについては、次年度の受付けになりま
令和３年度は申請受付けを終既存不適格住宅の移転に要する費す。
了しました。（9月30日まで）用を補助します。
※なお、令和5年度以降の申請の可否については、国庫補助事（既存住宅除去費等の補助及び業等の今後の動向により対応していきます。
住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）

がけ地近接等危険住宅移転事業

宅地・住宅
復
旧

3,000㎡以上、10戸以上又は盛契約済み：39箇所
土5m以上、5戸以上の宅地で避工事完了：31箇所
難路への影響のある擁壁を復旧しま（対象全39箇所）
す。

交付申請受付（継続）交付申請受付（継続）交付申請受付・令和3年度は4月1日から12月28日まで申請受付を行います。
交付申請受付※なお、令和５年度以降の申請の可否等については、国庫補助や復興基金事業の今後の動向にあわせて対応していきます。

1Q

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年11月末現在） （2/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年11月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

【災害復旧工事】

農地

農地等

施設
復旧

公共施
設

【災害復旧工事】
被災した農地等の復旧工事を行い 災害復旧事業として査定を受けた農地64ヶ所、農業用施設ます。
・災害復旧工事については、令和3年度第四四半期中の完了158ヶ所について順次工事を予定です。
行っています。
【農地自力復旧事業】
農家自ら行う小規模な農地等の復 契約済み：222箇所(県への ・農地自力復旧事業については、引き続き、申請を受け付けま
旧工事に要する費用を補助します。 工事委託分27ヶ所を含む。） す。
工事完了：221箇所

農地等復旧事業

産業振興課※一部復興基金事業 農林整備係

役場庁舎復旧事業

新庁舎等建設課・新庁舎等建設係【小規模農業用水路・農道の早期交付申請受付
農地自力復旧事業補助金につ復旧支援事業】
・小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業については、関係者自ら行う小規模な農業用水 いては、役場仮設庁舎の南館 引き続き申請を受け付けます。
路・農道の復旧工事に要する費用 で受付を行っています。
を補助します。
※なお、農地自力復旧事業と小規模農業用水路・農道の早期 【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】【小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業】
小規模農業用水路・農道の早※農地自力復旧事業及び小規模 期復旧支援事業については、役 復旧事業の令和4年度以降の実施については、復興基金事業
農業用水路・農道の早期復旧支 場仮設庁舎の南館での受付を の動向に合わせて対応していく予定です。
援事業については、県の復興基金 行っています。
交付申請受付事業を活用します。

令和3年6月までに造成工事を被災して使用できなくなった役場庁完了し、現在建物基礎杭工事 ・令和4年度中の新庁舎竣工を目指します。
舎の解体及び新築を行います。に着手しています。

【複合施設】
・令和３年度から建設用地取得に取り掛かり、完了後は速やかに実施設計業務に着手します。
複合施設（中央公民新庁舎等建設館、男女共同参画セン
課・新庁舎等建
ター、地域ふれあい交設係流館）整備事業
施
設
復
旧公
共
施
設

中央公民館、男女共同参画セン
ター、地域ふれあい交流館の3施設 現在の仮設庁舎建設地を複合を複合施設として、現在の仮設庁 施設の建設候補地に選定し、 【地域ふれあい交流館】
舎建設地に移転し、復旧整備を行 基本設計業務を完了しました。 ・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケジューいます。
ルが分かり次第お知らせします。
※中央公民館、男女共同参画センターは解体工事が完了しました。

益城中学校
復旧事業

学校教育課
学校教育係

【農地自力復旧事業】

校舎・体育館・プール新築工事完了。（令和２年度完了）
被災した益城中学校の解体及び新 仮設校舎解体完了し、部室益城中学校復旧工事については、令和3年度中の完了を目指築を行います。
棟、外構工事等の工事を行って します。
います。

新築工事（令和2年度～令和4年度）
着工：令和2年度

竣工：令和4年度末（予定）【複合施設】

実施設計（予定）【中央公民館】
用地取得（予定）

用地取得（予定）

仮設校舎解体工事
部室棟・駐輪場等新築工事（4月～翌年3月）

実施設計（予定）

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年11月末現在） （3/9）

分類

事業

事業概要
（被災状況、復興目標）

担当課・係

現時点の状況
（令和３年11月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

自治公民館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

※復興基金事業

コミュニティ施設
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

地域・集落におけるコミュニティの場と復興基金事業の要項に沿ってして長年利用されてきた施設の復旧事業を行っています。に要する費用を補助します。
（予定件数：76件、申請件数：61件、完了件数：60※県の復興基金事業を活用しま件）
す。

危機管理課
危機管理係

順次復旧事業を実施していま各地域の消防詰所の復旧を行って す。
いきます。
（予定箇所数：12件、完了箇所数：9件）※復興基金事業
施設
復
旧地域
施設

消防詰所復旧事業

共同墓地復旧事業※復興基金事業

町内の自治公民館の復旧に要する復興基金事業の要項に沿って費用を補助します。
事業を行っています。
（予定件数：51件、完了件※県の復興基金事業を活用しま数：49件）
す。

建設課
宅地復旧係

2Q

・引き続き、申請を受け付けていきます。
※なお、令和４年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

交付申請受付

・引き続き、申請を受け付けていきます。
※なお、令和４年度以降の実施については、復興基金事業の動向に合わせて対応していく予定です。

交付申請受付

・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成29年度から令和５年度にかけて実施予定です。）

消防詰所復旧集落共有の墓地における、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に・引き続き申請受付を継続していきます。
役場仮設庁舎の南館で受付を要する経費を補助します。
※なお、令和４年度以降の実施については、復興基金事業の行っています。
動向に合わせて対応していく予定です。
※県の復興基金事業を活用しま

平成29年度～令和５年度（予定）

交付申請受付

す。

内水氾
濫対策

内水氾
濫対策

内水氾濫対策事業

下水道課
内水対策係

3Q

河川からの逆流を防止するた
平成30年度に作成した雨水総合 め、河川吐口にフラップゲート等
管理計画に基づき、ポンプの都市計 設置のための設計・工事等を（１）フラップゲートの設置：河川吐口にフラップゲートを設置
画決定等を令和元年度に行い、令 行っています。
河川からの逆流を防止します。
和2年度からポンプ工事に着手し、（２）ポンプによる強制排水：３地区（妙見・福富・安永）
令和7年度までの完成を目指し、浸 応急的な排水機能回復工事にの排水路にポンプを設置し、河川に強制排水します。
水被害の防止に努めます。
向けた測量設計・工事を行っています。

【ポンプ場基本・実施設計】【ポンプ施設工事 ３箇所】

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年11月末現在） （4/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年11月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

復興事
業道路

用地取得交渉を継続して行って熊本県益城復興おります。
・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を行っ
事務所
益城町広崎（熊本市境）から益ています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行っていきま
都市計画道路益城中 街路工務課
城町寺迫（国道443号線との交
平成31年（2019年）１月に す。
央線（県道熊本高森 街路用地課差点）までの約3.5kmについて拡着工したモデル地区を含め線）拡幅整備事業※町側は復興整 幅等の整備を行います。（4車線、 1,028mの歩道部を開通。その ・事業効果の早期発現を目指すとともに、事業用地引き渡し
備課復興まちづく 幅員27m）
他26箇所1,576mの区間で、 後、順次迅速に工事着手を行っていきます。
り推進室が担当
現在、工事を進めています。

県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）

事業主体である熊本県により、
県道益城菊陽線（惣領地区）に用地交渉が進められています。
ついて、惣領交差点より南の区間の町側は建設課工
また、惣領橋の橋梁工事は、現 用地取得交渉を進めていきます。また、すでに用地取得を終えた拡幅等の整備（歩行者・自転車の務係が担当
時点で下部工は竣工しており、 個所から順次、歩道整備の工事に着手していく予定です。
通行空間確保等）を熊本県が事
上部工は、令和3年度末までに業主体として進めています。
は完了を予定しています。

国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

都市計画道路整備事
業
街路課（幹線道路4路線）

復興事
業

道路

住宅地内狭あい道路
拡幅・避難路整備事
業

復興整備課
工務係
まちづくり推進室
都市建設課
都市計画係

東西線の馬水・安永区間以外の測量設計が完了しました。また、境界立会についても概ね完了しました。
・用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用町道横町線、国道443号と県道益 現在、東西線、南北線、第２地交渉に取り組んでいきます。
城菊陽線を結ぶ東西線、町道グラ 南北線の土地評価および建物・用地がある程度取得でき次第、道路工事に着手していきます。
ンメッセ木山線と県道熊本高森線を 調査を実施しています。完了し・事業認可区間を一部延長します。
結ぶ南北線、第二南北線の４路 たところから用地交渉を進めてい・道路幅員及び環状交差点変更に伴い、都市計画変更を申請線の整備を行います。
きます。
します。
木山橋上部工・下部工及び東西線・第二南北線道路改良工事を発注。

各地区のまちづくり協議会からの避難路整備に係る提案を具体化していくための復興まちづくり計・9月にまちづくり専門委員会を開催し、復興まちづくり計画の改画を策定しました。
住宅地内の狭あい道路（4m未満定を行いましたので、今後測量・設計、用地交渉を進め、着手可
全47件の整備予定避難路のうの生活道路）について、緊急時の能な箇所から順次工事に着手していきます。
ち、20件は工事完了、14件は避難路や緊急車両の通行路として測量・設計まで完了しています。
機能するよう、拡幅等の整備を行い・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画（着手済み：34件/47件）ます。
制度を活用し、計画で指定する範囲内で今後新設される道路、公園、建築物などに関するルールを定めていきます。
広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画を都市計画決定しました。

3Q

4Q

1Q

2Q

用地取得交渉・契約

令和7年度まで実施の進捗に応じて、順次（予定）

3Q

4Q

令和5年度以降備考

工事を開始

用地取得交渉道路
国道443号（寺迫地区）につい
都市計画道路益城中央線て、寺迫交差点より南の未整備区
町側は建設課工（県道熊本高森線）の拡幅 ・都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅整備
間の改良等の整備(安全・安心な務係が担当
整備に伴う取付道路区間として の進捗に併せて事業を進めていきます。
通行機能確保等)を熊本県が事業整備が予定されています。
主体として進めています。

2Q

令和4年度

歩道整備

歩道整備

（予定）

（予定）

県道熊本高森線拡幅整備の進捗に併せて、用地取得交渉や工事を開始していきます。

用地交渉※個別路線のスケジュールについては、別途お知らせします。
工事着手

建物等調査

測量・設計

拡幅整備に用地交渉順次着手していく。

地区計画の都市計画決定（適宜）益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年11月末現在） （5/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年11月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

生
活地
区

生
活地
区

新住宅エリア整備事業

都市計画課
都市計画係

避難地整備事業

都市建設課
都市計画係
危機管理課
危機管理係

復興事
業

施
設

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降第6期仮換地指定を行いまし仮換地指定た。
熊本県益城復興
仮換地指定を行った箇所につい都市拠点にふさわしい行政・商業・・仮換地指定を行った箇所については、移転補償契約等の進捗
事務所ては、工事の準備ができ次第、サービス・交通結節等、高次の都市に応じて、隣接する道路等もあわせて、造成工事に着手してい益城中央被災市街地 区画整理工務課
順次工事に着手していき、造成機能を誘導するとともに、快適で災き、造成工事が終わり次第、順次宅地の引渡しを行っていきま
復興土地区画整理事 区画整理用地課
工事が終わり次第、順次宅地害に強いまちづくりの実現に向け、道す。
仮換地（案）の個別説明
業の引渡しを行っています。
路や公園等、公共施設の整備改
復興整備課
第7期以降の仮換地指定に向善と宅地の利用増進を図ります。
・令和10年3月末までの事業施行期間を予定しています。
まちづくり推進室
けて、引き続き仮換地（案）の仮換地指定後、順次造成工事着手
個別説明や調整を進めています。
宅地引渡し（令和2年6月～）

復興整備課
工務係
まちづくり推進室
避
難地

2Q

令和4年度

交通広場整備事業

新住宅エリアの整備に向けて基本方針を策定し、民間活力による住宅地開発の検討を進めて住まいの再建のために、既存市街地います。の復旧・復興事業の状況にあわせ・新住宅エリア内の他地区においても、地区計画の相談があり、宮園一ノ迫地区計画（宅地て、復興に寄与する住宅や商業、関係機関と協議を行っております。
96区画、店舗5区画）令和3
サービス、防災・公共機能等を配置
・町道整備（幹線道路整備）等に併せて住宅等開発の基礎と年２月に県開発検査が終了しするエリアの整備を進めていきます。
なる下水道などの都市インフラの整備を検討しています。
ました。
その他、新住宅エリア内で複数件地区計画の相談があります。

各地区のまちづくり協議会からの避難地整備に係る提案を具体化していくための復興まちづくり計 ・9月にまちづくり専門委員会を開催し、復興まちづくり計画の改画を策定しました。
定をおこないましたので、今後測量・設計、用地交渉を進め、着手可能な箇所から順次工事に着手していきます。
全22件の整備予定避難地のう ・避難地等において、防災機能の強化を目的とした防災施設の住宅地内の生活に身近な避難地をち、完了17件、工事着手2件、 設置を検討しています。
整備していきます。
測量設計中2件、未着手1件。
（着手済み：21件/22件） ・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画制度を活用し、計画で指定する範囲内で新設される道路、公広崎地区、福富地区に、まちづ 園、建築物などに関するルールを定めていきます。
くり提案を基本とした地区計画を都市計画決定しました。

熊本県益城復興
交通広場の早期整備へ向け、 ・町の将来像の早期具現化へ向け、交通広場の早期整備を目
事務所
関係者への個別説明や調整を 指し、移転補償契約等の進捗状況に応じて、造成工事に着手
都市拠点における新たな交通結節区画整理工務課
進めています。（県）
していきます。（県）拠点として「交通広場」を整備し、区画整理用地課
町の賑わいづくりの創出を図ります。
交通広場の施設整備設計を令 ・令和4年度に設計を行い、令和5年度に工事着手の予定で復興整備課
和4年度実施予定です。(町） す。（町）新住宅エリア内の都市的土地利用を図るため、地区計画を検討し進めていく。

都市計画道路及び下水道の設計等

着手可能なところから順次整備を実施。

関係者と調整造成工事に順次着手

施設整備設計施設整備工事着手

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年11月末現在） （6/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年11月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

生活地区

復興土地区画整備事業に伴う街生涯学習課生涯災害復旧工事完了に伴い、文区公園整備や文化会館専用駐車学習係、化会館外構及び東側擁壁、南 ・街区公園整備や駐車場配置計画について、関係機関との協場の再配置、大型ビジョン設置等に文化会館周辺整備事 復興整備課側階段工事完了。今後は従前 議をおこなっていく。
よる文化会館周辺の高質化を行
業
まちづくり推進室、の文化会館駐車場機能を満た ・都市再生整備計画事業による中心市街地の賑わい空間創出
い、文化会館とこれら整備された周都市計画課都市すべく、周辺地を駐車場用地と 施設としての整備を実施していきます。
辺環境が一体的に活用されることに計画係して確保し整備していきます。
よる新たな「にぎわい」を創出します。

2Q

令和4年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和5年度以降

街区公園・駐車場整備施工

熊本県復興事務所協議

都市再生整備計画事業実施
設

駐輪場整備事業

整備計画策定公共交通の利用促進とにぎわいの創出のため、令和5年度（2023年度）までを目標に、４車線化事業
企画財政課復興・令和３年度中に「益城町駐輪場整備計画」を策定します。の進む都市計画道路益城中央線 「益城町駐輪場整備計画」の企画係、復興整・令和４年度からは、整備箇所の測量設計および用地交渉を進（県道熊本高森線）のバス停付 策定に向けた準備をしています。
備課工務係
めていきます。
近や、新庁舎南側に建設予定の交通広場に、自転車駐輪場を整備します。

測量設計・用地交渉

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次工事を開始

コワーキングスペース・シェアオフィス移築

施設

コワーキングスペース等
整備事業

産業振興課
商工観光係

みんなの家を区画整理地内に移築し、コワーキングスペース・シェアオフィ コワーキングスペース・シェアオフィ コワーキングスペース・シェアオフィスについては令和３年12月19
ス・チャレンジショップなど「新たな働き ス：移築済、12月開業予定 日開業予定です。
方：を実践する場を提供し交流を チャレンジショップ：移築工事中 チャレンジショップについては令和４年度早期の開業を目指しま促すことで、地域課題の解決など町す。のにぎわいづくりに取り組みます。

コワーキングスペース・シェアオフィス営業

チャレンジショップ移築チャレンジショップ営業

復興事
業

施
設

施
設

惣領にぎわい拠点整備 産業振興課
事業
商工観光係

益城町6次総合計画において地域拠点として位置付けている惣領交差点周辺において、県道熊本高森・施設コンセプト検討
線拡幅事業などの復興事業に伴っ・造成工事中て移転する事業者及びにぎわいに資する新たな業種の入居先となるテナントビルを整備し、町のにぎわいの維持・向上を図ります。

潮井自然公園整備事 都市計画課
業
都市計画係

・R3.5月に基本計画の見直しを完了し、R3.8 月に整備実施設計業・整備実施設計業務をR4.3月末までに完了予定（今年度発務を発注済みです。
基本計画
注予定のエリアについては、優先して設計を行う）となっています。
・大型遊具整備に係るプロポーザル
これまでの潮井の魅力を伝承・継承を実施しています。（R3.12.16選 ・今年度～来年度当初における工事として、四賢婦人記念館
しつつ、熊本地震以後に生まれた新考委員会開催）R3.12月末契約 前広場の造成及び大型遊具設置（プロポーザル形式）を行うこ
たな魅力を活かしながら、より多くの予定です。ととしています。
人に親しんでもらえる公園を目指し・実施設計に基づく広場整備につ ・早期整備着手にあたり、関係者・機関との協議を継続して進めます。（潮井自然公園基本計
いても、遊具整備に並行して実施 ていきます。（詳細設計コンサル、河川管理者、熊大等）
画）する予定です。
・全面供用開始はアクセス道路整備と併せた令和6年度末を予・熊大と受託研究業務の契約締 定しています。
結を行い、アドバイザーの役割を担っていただいている。

建設工事

令和４年４月に開業予定です。

営業

随時工事着手（～R6末予定）
実施設計

広場造成・遊具整備

護岸整備

備考

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和３年11月末現在） （7/9）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和３年11月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

道路

潮井自然公園アクセス
建設課工務係
道路整備事業町の主要観光地である潮井自然公園へのアクセス道路は、幅員が狭く、急カーブもあり、観光客・観光バスを迎えることに対し、利便性に難がある
道路詳細設計を実施中状況です。当該アクセス道路を整備12月中に地権者説明会を実し、交通機能等の充実を図ります。
施します。
（空港側からのアクセス道路（延長約2km）を車道幅員7.0ｍ(2車線)に拡幅等の整備を行います。）

・用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用地交渉に取り組んでいきます。
・用地がある程度取得でき次第、道路工事に着手していきます。

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

設計・測量・用地交渉
用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次工事を開始（令和6年度末竣工予定）

3Q

4Q

令和5年度以降

備考