県都デザイン戦略 vol.9
プロジェクト レポート
平成 29 年 10 月 発行
県都デザイン戦略プロジェクトレポート第９号では、県都デザイン戦略に基づいて実施している平成29年度の主な事業の進捗についてレポートします。
※平成25年3月、福井県と福井市は共同で県都デザイン戦略を策定しました。本プロジェクトレポートは、県都デザイン戦
略の各プロジェクトの進捗や関連する事業、イベント等についての各種情報を掲載し、県民、市民の皆様へお伝えすることを目的として、随時発行していきます。

県庁線の再整備が完成
ＪＲ福井駅と福井城址を結ぶ県庁線が歴史を感じる空間に！
平成２８年４月から進めてきたＪＲ福井駅と福井城址を結ぶ県庁線の再整備が、平成２９年６月に完成しました。この福井城址周辺道路整備事業は、「歴史を感じながら、歩いて楽しめる環境づくり」をテーマとしており、城下町福井の歴史が感じられるよう、県庁線を横断するように埋もれていた百間堀の石垣のラインを道路上に表現しました。併せて、百間堀を説明した案内板を設置しました。
また、歩いて楽しめるというテーマに沿うように、車道部分の幅員を狭めて歩道部分を拡幅するとともに、冬でも歩きやすいよう歩道に無散水融雪装置を設置しました。街路樹や歩道照明はシンプルなものにとどめ、福井城址への見通しを確保し、開放感を生み出しました。

案内板

完成写真

笏谷石で縁どった百間堀跡
１福井城山里口御門の復元整備
建物工事が完成間近！
平成２８年５月に着工した復元建築工事において、平成２９年１０月末の建物の完成を前に、建物を覆っていた仮設物が撤去され、ついに福井城山里口御門が往時の姿を現しました。
工事の進捗については、平成２９年２月から行ってきた櫓門の石瓦葺きが 4 月に完了し、４月以降は櫓内の床板や壁板の施工を進めてきました。6 月から 7 月にかけては、笏谷石製の土塀の腰板張りを行いました。これらの工事と併行して、櫓門の外壁や枡形石垣上の土塀の漆喰壁についても、複層構造の各工程で十分に乾燥させながら進め、櫓門の外壁については、８月に仕上げの漆喰塗りが完了しました。９月には土塀の屋根瓦葺
きが完了するなど、建物の完成に向けて着々と工事を進めてきました。
平成２９年１１月下旬には、復元した櫓の内部を見学できる見学会を予定しております。皆さまのご来場をお待ちしています。
今後は、平成３０年春の完成を目指し、お堀内にある仮設ヤードの撤去や通路の舗装等を行っていく予定です。

福井城山里口御門復元整備募金（瓦・壁板募金）

石瓦・壁板を施工しました
復元整備事業に対して寄付をいただいた皆様を対象に開催した記名会において、思い思いのメッセージやお名前を記名していただいた笏谷石の石瓦と壁板を施工しました。
瓦や壁板は裏返して施工していますので、完成後は目にすることができませんが、建物と共に末永く残っていきますので、多くの皆さまに愛着を持ってもらえる施設となることを期待しています。

石瓦の施工状況

壁板の施工状況

砂漆喰塗りの様子（８月）

土塀の腰板張りの様子（７月）

土塀の屋根工事（８月）

山里口御門の外観（９月）

櫓の内観（８月）
２中央公園周辺再整備事業
堀割広場の石垣が完成間近
平成３０年開催の福井国体に向け、第 2 期工事の整備を進めている中央公園は、第 2 期工事のメイン施設である堀割広場の石積みが完成間近となりました。
堀割広場は、福井城の二の丸と三の丸の間にあったお堀の遺構を活用した広場で、現地で出土した笏谷石を使用し、お堀の幅や石垣の高さなどを当時の形に再現しています。広場を様々なイベントで活用できるように、電気、水道、ガス等の設備を充実させるほか、夜間には東側の高石垣をライトアップし、本丸の夜間景観との一体感を高めるなど、歴史を象徴し、人が集まる空間として整備を進めています。
工事期間中はご不便やご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。

（旧三の丸）（旧二の丸）

東側石垣

東側石垣

西側石垣

西側石垣

堀割広場（９月）

第３回リノベーションスクールを開催
浜町の空き店舗について有効活用策を提案
遊休不動産の有効活用によるエリア再生計画を３日間で作り上げる実践的なリノベーションスクール（主催：まちづくり福井（株））が、平成２９年９月２２日（金）〜２４日（日）の３日間にわたって、 ＣＲＡＦＴＢＲＩＤＧＥ（福井市中央３）ほかで開催されました。３回目の開催となる今回は、浜町（福井市中央３）の空き店舗を対象物件として、２チームに分かれた受講者がユニットワークを行いました。最終日には、響のホールにおいて公開プレゼンテーションが行われ、浜町が持つポテンシャルを引き出した提案が発表されました。
中心市街地では、この 2 〜 3 年でリノベーションによる出店が続いており、点でのリノベーションから面的なまちづくりに繋がっています。ぜひ、『FUKUI RENOVATION BOOK』を片手に、まちなかを歩いてみてください。
『ユニットワークの様子

公開プレゼンテーションの様子
３

FUKUI
RENOVATION
BOOK』

この冊子では福井のリノベーションに取り組むプレイヤーに焦点を当てて、具体的な実践例などを紹介

関連情報「三角地帯」の再開発へ向けて準備組合が発足
福井駅西口の中央大通りと駅前電車通りに挟まれた「三角地帯」における再開発事業について、平成２９年８月２９日（火）、事業計画案などを作成する準備組合が「駅前電車通り北地区市街地再開発準備組合」の名称で発足しました。
文化施設「響のホール」の土地を所有する福井市と建物を所有する市の第三セクターまちづくり福井（株）も準備組合に加入しました。平成３５年春の北陸新幹線県内延伸までの開業を目指しています。

再開発が計画されている三角地帯

関連情報

福井城が「続日本１００名城」に選定（公財）日本城郭協会は、平成２９年４月６日（木）に「日本１００名城」に続く「続日本１００名城」を発表しました。
県内では新たに、福井城（福井市）、越前大野城（大野市）、佐柿国吉城（美浜町）、玄蕃尾城（敦賀市・滋賀県長浜市）の４城が選定されました。
なお、「日本１００名城」には、県内では丸岡城（丸岡町）と一乗谷城（福井市）が選定されています。
福井城（天守台）

関連行事・イベント情報
・養浩館庭園 秋のライトアップ @ 養浩館庭園（9/29 〜 11/26）

・福井・浜町・わたしのマルシェ＠ハピテラス（10/4,10/11,10/18,10/25）

・第２回

・愛宕坂灯の回廊

・福井市都市緑化フェスタ＠ハピテラス（10/29）

・グリフィス記念館

秋 2017＠愛宕坂（10/7 〜 10/9）

月

10花あかり＠ハピリンホール（10/28）

ふくい学生祭り＠ハピテラス（10/28）

ライトアップ＠グリフィス記念館（10/7 〜 10/9）

・ふくいアートフェスタ 2017＠響のホール（10/7 〜 10/28）

・和楽器演奏会＠ハピテラス（10/30）

・ふくい新米フェア＠ハピテラス（10/7 〜 10/8）
・ワイン福井 2017＠ハピテラス（10/9）
・Global フェスタ @ ハピテラス（10/14）
・福井駅前

秋のダンスフェス 2017＠ハピテラス（10/15）

・Home town street 〜秋の路上ライブまつり〜＠ハピテラス（10/21）
・第 8 回食育フェスティバル＠ハピテラス（10/22）
・わたしのマルシェ＠ハピテラス（11/1,11/8,11/15,11/22,11/29） ・福井城山里口御門見学会＠福井城址（11 月下旬）

月

11・ふくい冬のイルミネーション（11/4 〜）・越廼の水仙無料配布＠ハピテラス（11/27）

・介護「まるかじり！」フェスタ＠ハピテラス（11/12）

・プロジェクションマッピング＠ハピテラス（11/30 〜 12/3）

・家族の日フォーラム＠ハピテラス（11/12）
・かに＆牡蠣イベント＠ハピテラス（11/24 〜 11/26）

発行
福井県総合政策部交通まちづくり課

TEL : 0776-20-0724

E-mail : kotsuka@pref.fukui.lg.jp

福井市都市戦略部都市整備室

TEL : 0776-20-5454

E-mail : tosiseibi@city.fukui.lg.jp

４