益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し

令和5年（2023年）3月末現在
この資料は、益城町で実施している、又は実施予定の復旧・復興のための基盤等の整備に関するスケジュールを一覧にして整理し、住民の皆様にお知らせするものです。
記載内容は公表時点におけるスケジュール（予定）を記載しているものであり、状況に応じて変更する可能性がありますのでご了承ください。この資料については定期的な見直しを行い、公表していく予定です。

※資料の見方スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの

工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの

具体的なスケジュールが決まっていないもの

令和４年7月末時点版から令和5年３月末時点版における主な変更点等
事業名変更点・追加点

ページ
番号

道路復旧事業（私道）

役場仮設庁舎の南館で受付を行っています。令和5年5月以降は新庁舎で受付を行います。

１

令和４年度事業終了。
がけ地近接等危険住宅移令和５年度の予算措置なし。相談により翌年度以降の予算措置を検討。（令転事業
和６年度以降については国庫補助事業の動向次第のため未定）

１

土砂災害危険住宅移転促進事業（被災住宅再建支援事業）

令和４年度事業終了。
令和５年度も事業実施予定。
（令和６年度以降については国庫補助事業の動向次第のため未定）

１

住宅耐震化支援事業

令和４年度事業終了。
令和５年度も事業実施予定。
（令和６年度以降については国庫補助事業の動向次第のため未定）

１

役場庁舎復旧事業

令和4年末に建築工事を完了し、5月8日から供用を開始。

2

複合施設（中央公民館、男女共同参画センター、地 令和３年度中に建設用地取得を完了。
域ふれあい交流館）整備 令和４年度末に実施設計業務完了。
事業

2

自治公民館復旧事業

予定件数51件、完了件数51件「平成28年熊本地震」に伴う災害復旧については終了

2

コミュニティ施設復旧事業

補助申請受付中（受付：66件、完了：66件）。

2

消防詰所復旧事業

１０か所の復旧が完了（残り２か所）

2

共同墓地復旧事業

役場仮設庁舎の南館で受付を行っています。
令和5年5月以降は新庁舎で受付を行います。

３

内水氾濫対策事業

福富ポンプ場は令和5年2月より自動運転開始

３

都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）
拡幅整備事業

工事の箇所と区間【歩道】完了・開通：3,184ｍ 工事中：939ｍ【車道】供用開始800m,工事中：576m

３

都市計画道路整備事業（幹線道路4路線）

各路線とも工事に着手。
代替地の確保について益城町土開発公社に協力を依頼。
木山橋架け替え工事は令和４年１２月末に完了。

4

住宅地内狭あい道路拡
幅・避難路整備事業

全47件の整備予定避難路のうち、26件は工事完了、7件の工事着手、1件は測量・設計まで完了（着手済み：34件/47件）。

4

避難地整備事業

全22件中、22件が着手済（うち19件は整備完了）。令和5年度中に全22件の整備が完了する。

52令和４年7月末時点版から令和5年３月末時点版における主な変更点等
変更点・追加点

ページ
番号

交通広場整備事業

交通広場の施設整備設計を令和5年12月まで実施予定。令和5年度に工事着手の予定。

5

文化会館周辺整備事業

令和5年度より街区公園・駐車場実施設計を予定

5

駐輪場整備計画

令和４年度中に「益城町駐輪場整備計画」を策定し、整備箇所の測量設計・用地交渉を実施。令和5年度から順次、整備工事に着手します。

6

潮井自然公園整備事業

令和４年１１月に整備実施設計を作成。
令和４年１２月に大型複合遊具の整備が完了し、令和５年１月の遊具お披
露目会と併せて多目的広場部分供用開始。
多目的広場周辺の駐車場整備、公園東側の園路・水路整備を予定。
事業認可を令和8年度末まで延伸し、令和8年度末に全面供用開始を予定。

6

潮井公園線整備事業

道路部分の測量設計を実施。

6

事業名

3

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年７月末現在） （1/6）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和5年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

イン
フ
ラ
復
旧道路

道路復旧事業（私道）※復興基金事業

建設課
工務係以下の要件に該当する町内の私道について、復旧に要する費用の一部を補助します。
・申請受付を継続します。また、申請に関する相談の受付も・一般交通の用に供されている役場仮設庁舎の南館で受付を行っておりますのでご相談ください。
・公道に接する行っています。
・幅員が概ね1.8ｍ以上
令和5年5月以降は新庁舎で※なお、令和６年度以降の実施については、復興基金事業の・所有者の異なる住宅が連担して2 受付を行います。
動向に合わせて対応していく予定です。
戸以上建ち並んでいる・集落等で維持管理している

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

令和5年度
4Q

1Q

2Q

交付申請受付※県の復興基金事業を活用。

宅
地
・
住宅
復
旧宅
地
・
住宅
復
旧宅
地

がけ地近接等危険住
都市計画課
宅移転事業
建築係

①災害区域 ②がけ条例により建築を制限している区域 ③土砂災
害特別警戒区域
令和４年度事業終了（申請①②③のいずれかの区域に存するなし）
既存不適格住宅の移転に要する費用を補助します。
令和５年度予算措置なし（既存住宅除去費等の補助及び住宅の建設や購入に際して借入を行った場合の利子分の助成など）

・令和５年度は予算措置なし。相談により、翌年度項の予算措置を検討します。
※なお、令和６年度以降の申請の可否については、国庫補助事業等の今後の動向により対応していきます。

土砂災害危険住宅移都市計画課
転促進事業（被災住建築係
宅再建支援事業）

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内にある自己所有の危険 令和４年度事業終了（申請住宅に現在居住している方々（賃 １件）貸住宅は除く）の安全な区域への住宅移転を促進するための事業
令和５年度事業実施予定
で、危険住宅（被災住宅）の除・令和5年度は6月１日から9月29日までが申請受付期間ですが、その後に申請されるものについては、次年度の受付けになります。
※なお、令和6年度以降の申請の可否については、国庫補助や復興基金事業の今後の動向により対応していきます。

住宅住宅耐震化支援事業

都市計画課
建築係

戸建て木造住宅の耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事、建・令和5年度は6月１日から9月29日までが申請受付期間で令和４年度事業終了（申請替え工事、及び耐震シェルター工
すが、その後に申請されるものについては、次年度の受付けにな５件）事等を行う場合に、その費用の一ります。
部を補助します。
※なお、令和6年度以降の申請の可否については、国庫補助
令和５年度事業実施予定※国費及び県費（復興基金）をや復興基金事業の今後の動向により対応していきます。
活用します。

交付申請受付は9/30まで

交付申請受付は9/30まで

交付申請受付は10/31まで

相談対応のみ

申請受付は9/29まで

申請受付は9/29まで

3Q

4Q

令和6年度以降

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年７月末現在） （2/6）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和5年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度1Q

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

令和5年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和6年度以降

新築工事（令和2年度～令和4年度）
役場庁舎
復旧事業

施
設
復
旧新庁舎等建設
令和5年3月末に庁舎建設工
被災して使用できなくなった役場庁課・新庁舎等建事を完了し、5月8日から供用 令和5年5月8日より供用を開始。
舎の解体及び新築を行います。
設係を開始します。

公共
施
設

着工：令和2年度

竣工：令和4年度末

供用開始：令和5年5月8日～【複合施設】【複合施設】
・令和５年度中に建設造成工事及び建築工事に着手し、令和6年度中の完成をします。

【複合施設】 用地取得完了【複合施設】 実施設計完了

中央公民館、男女共同参画セン 仮設庁舎跡地を複合施設の複合施設（中央公民新庁舎等建設 ター、地域ふれあい交流館の3施 建設用地とし、許可申請手続
館、男女共同参画セ【地域ふれあい交流館】
課・新庁舎等建 設を複合施設として、現在の仮設 きを完了しました。
ンター、地域ふれあい・現在の地域ふれあい交流館の解体時期は未定です。スケ設係
庁舎建設地に移転し、復旧整備を また、実施設計業務を完了しま交流館）整備事業
ジュールが分かり次第お知らせします。
行います。
した。

【複合施設】 造成工事（予定）※中央公民館、男女共同参画センターは解体工事が完了しました。

自治公民館
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

※復興基金事業

コミュニティ施設
復旧事業

生涯学習課
生涯学習係

※復興基金事業施設
復
旧町内の自治公民館の復旧に要する費用を補助します。
※県の復興基金事業を活用します。

復興基金事業の要項に沿って ・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
（予定件数：51件、完了件 ※なお、令和５年度以降の実施については、復興基金事業の数：51件）
動向に合わせて対応していく予定です。

地域・集落におけるコミュニティの場
復興基金事業の要項に沿ってとして長年利用されてきた施設の復・引き続き、申請を受け付けていきます。
事業を行っています。
旧に要する費用を補助します。
（予定件数：81件、申請件※なお、令和５年度以降の実施については、復興基金事業の数：66件、完了件数：66※県の復興基金事業を活用しま動向に合わせて対応していく予定です。
件）す。

【複合施設】 建築工事（予定）

交付申請受付

交付申請受付地域
施設
消防詰所復旧

消防詰所復旧事業

危機管理課
危機管理係

順次復旧事業を実施していま
各地域の消防詰所の復旧を行って す。
・順次、各地域の消防詰所の復旧を進めていきます。（平成いきます。
（予定箇所数：12件、完了 29年度から令和５年度にかけて実施予定です。）
箇所数：10件）【仮設庁舎】 解体工事（予定）平成29年度～令和５年度（予定）「平成28年熊本地震」に伴う災害復旧については終了

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年７月末現在） （3/6）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和5年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

共同墓地復旧事業※復興基金事業

内水氾
濫対策

内水氾
濫対策

内水氾濫対策事業

建設課
工務係

集落共有の墓地における、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に 役場仮設庁舎の南館で受付を ・引き続き申請受付を継続していきます。
行っています。
要する経費を補助します。
※なお、令和６年度以降の実施については、復興基金事業の令和5年5月以降は新庁舎で動向に合わせて対応していく予定です。
※県の復興基金事業を活用しま 受付を行います。
す。

下水道課
内水対策係

河川からの逆流を防止するた
平成30年度に作成した雨水管理 め、河川吐口にフラップゲート等
総合計画に基づき、ポンプ場建設 設置のための設計・工事等を（１）フラップゲートの設置：河川吐口にフラップゲートを設置等の都市計画決定等を令和元年 行っています。
河川からの逆流を防止します。
度に行い、令和2年度からポンプ場 （福富ポンプ場は令和5年2月（２）ポンプによる強制排水：３地区（妙見・福富・安永）
建設工事に着手し、令和7年度ま より自動運転開始）の排水路にポンプを設置し、河川に強制排水します。
での完成を目指し、浸水被害の防 応急的な排水機能回復工事止に努めます。に向けた測量設計・工事を行っています。

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

令和5年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和6年度以降交付申請受付【ポンプ場基本・実施設計】【ポンプ施設工事 福富・安永】【ポンプ施設工事 妙見】

・平成29年10月から地権者の方へ伺い、用地取得交渉を用地取得交渉を継続して行っ行っています。今後も引き続き、用地取得交渉・契約を行っていております。
きます。

熊本県益城復興事務所
益城町広崎（熊本市境）から益街路工務課
都市計画道路益城中
城町寺迫（国道443号線との交 広崎地区の800ｍの車道部と・事業効果の早期発現を目指すとともに、事業用地引き渡し央線（県道熊本高森 街路用地課差点）までの約3.5kmについて拡 モデル地区を含めた3,184mの後、順次迅速に工事着手を行っていきます。
線）拡幅整備事業
幅等の整備を行います。（4車歩道部を供用開始。その他車※町側は復興整道部で1,376ｍ、歩道部で備課復興まちづく 線、幅員27m）
・令和６年３月末までに、広崎地区から惣領交差点までの約4,123ｍの区間で工事に着手
り推進室が担当
800ｍ区間で、4車線での供用を開始することを目指し、車道しています。の拡幅や歩道の設置を進めます。

建設課工務係県道益城菊陽線
拡幅整備事業（惣領地区）

復興事業

【主管】
・熊本県
地域振興局

県道益城菊陽線（惣領地区）に 事業主体である熊本県により、ついて、惣領交差点より南の区間 用地交渉が進められています。
用地取得交渉を進めていきます。また、すでに用地取得を終えの拡幅等の整備（歩行者・自転 惣領橋の歩道整備工事は、令た個所から順次、歩道整備の工事に着手していく予定です。
車の通行空間確保等）を熊本県 和5年度末までの完了を予定
が事業主体として進めています。
しています。

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次工事を開始

用地取得交渉歩道整備（予定）道路

国道443号拡幅整備事業（寺迫地区）

復興整備課工務
国道443号（寺迫地区）につい 都市計画道路益城中央線
係て、寺迫交差点より南の未整備区 （県道熊本高森線）の拡幅
・都市計画道路益城中央線（県道熊本高森線）の拡幅整間の改良等の整備(安全・安心な 整備に伴う取付道路区間とし【主管】備の進捗に併せて事業を進めていきます。
通行機能確保等)を熊本県が事 て令和７年度末までの整備が・熊本県業主体として進めています。
予定されています。
・県復興事務所

県道熊本高森線拡幅整備の進捗に併せて、用地取得交渉や工事を開始していきます。

令和7年度まで実施（予定）

備考事業
益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年７月末現在） （4/6）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）現時点の状況（令和5年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

都市計画道路整備事
業
街路課工務係（幹線道路4路線）

道路

復興事
業

生
活地
区

全路線の測量設計が完了しました。また、境界立会についても概ね完了しました。
現在、東西線、南北線、第２ ・用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用町道横町線、国道443号と県道南北線の土地評価および建物 地交渉に取り組んでいます。
益城菊陽線を結ぶ東西線、町道調査を実施しています。完了し ・用地がある程度取得でき次第、道路工事に着手しています。
グランメッセ木山線と県道熊本高森たところから用地交渉を進めて ・事業認可区間を一部延長します。
線を結ぶ南北線、第二南北線のいます。また、工事に関しても各 ・代替地の確保について益城町土開発公社に協力を依頼しま４路線の整備を行います。
路線とも着手しております。木 す。
山橋架け替え工事は令和４年１２月末に完了しました。

各地区のまちづくり協議会からの避難路整備に係る提案を具体化していくための復興まちづくり計画を策定しました。
・令和3年9月にまちづくり専門委員会を開催し、復興まちづくり
復興整備課
住宅地内の狭あい道路（4m未 全47件の整備予定避難路の 計画の改定を行いましたので、今後測量・設計、用地交渉を進
工務係
住宅地内狭あい道路
満の生活道路）について、緊急時 うち、22件は工事完了、3件に め、着手可能な箇所から順次工事に着手していきます。
まちづくり推進室
拡幅・避難路整備事の避難路や緊急車両の通行路とし 工事着手、8件は測量・設計ま業て機能するよう、拡幅等の整備を で完了しています。（着手済 ・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画
都市計画課行います。
み：33件/47件）
制度を活用し、計画で指定する範囲内で今後新設される道
都市計画係
路、公園、建築物などに関するルールを定めていきます。
広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画を都市計画決定しました。

第8期仮換地指定を行いました。
熊本県益城復興 都市拠点にふさわしい行政・商業・ 仮換地指定を行った箇所につ・仮換地指定を行った箇所については、移転補償契約等の進事務所
サービス・交通結節等、高次の都 いては、工事の準備ができ次捗に応じて、隣接する道路等もあわせて、造成工事に着手して益城中央被災市街地 区画整理工務課 市機能を誘導するとともに、快適で 第、順次工事に着手していき、いき、造成工事が終わり次第、順次宅地の引渡しを行っていき
復興土地区画整理事 区画整理用地課 災害に強いまちづくりの実現に向造成工事が終わり次第、順次ます。
業
け、道路や公園等、公共施設の整 宅地の引渡しを行っています。
復興整備課
備改善と宅地の利用増進を図りま 第9期以降の仮換地指定に向・令和10年3月末までの事業施行期間を予定しています。
まちづくり推進室 す。
けて、引き続き仮換地（案）の個別説明や調整を進めています。

都市計画課
都市計画係
復興推進(新住宅)エ 街路課
リア整備事業
工務係
下水道課
内水対策係復興推進(新住宅)の整備に向けて基本方針を策定し、民間活力による住宅地開発の検復興推進エリアの積極的な活用に 討を進めています。
・復興推進(新住宅)内の他地区においても、地区計画の相談ついて検討を行い、当該エリアの都 宮園一ノ迫地区に約100区画があり、関係機関と協議を行っております。
市的土地利用により人口ビジョンの の宅地が分譲されました。
・町道整備（幹線道路整備）等に併せて住宅等開発の基礎達成や本町の発展を図ります。
仮設庁舎跡地に複合防災地となる下水道などの都市インフラの整備を検討しています。
区計画を策定しました。
その他、新住宅エリア内で複数件地区計画の相談があります。

2Q

3Q

令和4年度
4Q

1Q

2Q

3Q

令和5年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和6年度以降

備考

用地交渉※個別路線のスケジュールについては、別途お知らせします。

工事着手

建物等調査

測量・設計

拡幅整備に順次用地交渉着手していく。

地区計画の都市計画決定（適宜）

仮換地指定

仮換地（案）の個別説明
仮換地指定後、順次造成工事着手
宅地引渡し（令和2年6月～）

復興推進(新住宅)内の都市的土地利用を図るため、地区計画を検討し進めていく。

都市計画道路及び下水道の設計等

益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年７月末現在） （5/6）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和5年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

復興整備課
工務係
まちづくり推進室
避難地

避難地整備事業

都市計画課
都市計画係
危機管理課
危機管理係

施設

交通広場整備事業

各地区のまちづくり協議会からの避難地整備に係る提案を具体化していくための復興まちづくり計画を策定しました。

2Q

令和4年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

令和5年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和6年度以降着手可能なところから順次整備を実施。

・令和5年度中に全22件の整備が完了します。
全22件の整備予定避難地の住宅地内の生活に身近な避難地 うち、完了18件、工事着手0
・まちづくり提案をいただいた内容を実現していくために地区計画を整備していきます。
件、測量設計完了2件、測量制度を活用し、計画で指定する範囲内で新設される道路、公設計中2件。
園、建築物などに関するルールを定めていきます。
（着手済み：22件/22件）
広崎地区、福富地区に、まちづくり提案を基本とした地区計画を都市計画決定しました。

交通広場の早期整備へ向け、熊本県益城復興・町の将来像の早期具現化へ向け、交通広場の早期整備を関係者への個別説明や調整を事務所
目指し、移転補償契約等の進捗状況に応じて、造成工事に都市拠点における新たな交通結節 進めています。（県）区画整理工務課
着手していきます。（県）拠点として「交通広場」を整備し、区画整理用地課町の賑わいづくりの創出を図ります。 交通広場の施設整備設計を・令和5年12月までに設計を行い、令和5年度に工事着手の令和5年12月まで実施予定で復興整備課予定です。（町）す。(町）

関係者と調整関係者と調整・造成工事に順次着手

施設整備設計施設整備工事着手

復興事
業
街区公園・駐車場実施設計
生
活地
区

生涯学習課生涯 復興土地区画整備事業に伴う街 災害復旧工事完了に伴い、文学習係、区公園整備や文化会館専用駐車 化会館外構及び東側擁壁、・街区公園整備や駐車場配置計画について、関係機関との協
復興整備課
場の再配置等による文化会館周 南側階段工事完了。今後は文化会館周辺整備事議をおこなっていく。
まちづくり推進
辺の高質化を行い、文化会館とこ 従前の文化会館駐車場機能
業
・都市再生整備計画事業による中心市街地の賑わい空間創室、れら整備された周辺環境が一体的 を満たすべく、周辺地を駐車場出施設としての整備を実施していきます。
都市計画課都市 に活用されることによる新たな「にぎ 用地として確保し整備していき計画係
わい」を創出します。
ます。

熊本県復興事務所協議

都市再生整備計画事業実施

整備計画策定施
設

駐輪場整備事業

公共交通の利用促進とにぎわいの創出のため、令和5年度（2023年度）までを目標に、４車線化事
企画財政課復興「益城町駐輪場整備計画」の業の進む都市計画道路益城中央
企画係、復興整策定に向けた調整をしていま線（県道熊本高森線）のバス停
備課工務係
す。
付近や、新庁舎南側に建設予定の交通広場に、自転車駐輪場を整備します。

測量設計・用地交渉

・令和４年度に「益城町駐輪場整備計画」を策定します。
・令和4年度中に「益城町駐輪場整備計画」を策定し、整備箇所の測量設計および用地交渉を進めていきます。
・令和5年度から順次、整備工事に着手します。

用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次工事を開始

コワーキングスペース・シェアオフィス移築

施設

コワーキングスペース等 産業振興課
整備事業
商工観光係

みんなの家を区画整理地内に移築
コワーキングスペース・シェアオ
し、コワーキングスペース・シェアオフィ
フィス：移築済、令和3年12ス・チャレンジショップなど「新たな働月開業
き方：を実践する場を提供し交流
チャレンジショップ：移築済、令を促すことで、地域課題の解決など
和4年7月開業
町のにぎわいづくりに取り組みます。

コワーキングスペース・シェアオフィス営業
コワーキングスペース・シェアオフィスについては令和３年12月19日に開業しました。
チャレンジショップについては令和4年3月に移築が完了し、令和4年7月11日に開業しました。

チャレンジショップ移築チャレンジショップ営業

街区公園・駐車場整備施工

備考益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和４年７月末現在） （6/6）

分類

事業担当課・係

事業概要（被災状況、復興目標）

現時点の状況
（令和5年3月末時点）

今後の事業実施方針

令和3年度
1Q

施
設

惣領にぎわい拠点整
備事業

産業振興課
商工観光係

益城町6次総合計画において地域拠点として位置付けている惣領交差点周辺において、県道熊本高森・建設工事完了、令和4年5月
線拡幅事業などの復興事業に伴っ開業
令和４年5月28日に開業しました。て移転する事業者及びにぎわいに資する新たな業種の入居先となるテナントビルを整備し、町のにぎわいの維持・向上を図ります。

復興事
業

施
設

道路

潮井自然公園整備事 都市計画課
業
都市計画係

潮井公園線整備事業 建設課工務係

これまでの潮井の魅力を伝承・継承しつつ、熊本地震以後に生まれた新たな魅力を活かしながら、より多くの人に親しんでもらえる公園を目指します。（潮井自然公園基本計画）

・R3.5月に基本計画の見直しを完了し、R4.11月に整備実施設計を作成。
・R4.12月に大型複合遊具の整備が完了し、R5.1月の遊具お披露目会開催と併せて、多目的広場の部分供用開始。
・(株)風景工房と引き続き受託研究業務の契約締結を行い、アドバイザーの役割を担っていただいている。

・多目的広場（遊具広場）周辺の駐車場整備、公園東側の 基本計画
園路・水路整備を行うこととしています。
・早期整備着手にあたり、関係者・機関との協議を継続して進めていきます。（杉堂地区、河川管理者、(株)風景工房・熊大等）
・令和4年度に都市計画公園事業の事業認可を令和8年度末まで延伸し、全面供用開始を令和8年度末予定としています。（全面供用開始と併せてアクセス道路の整備も完了する見込みです。）

町の主要観光地である潮井自然公園へのアクセス道路は、幅員が狭く、急カーブもあり、観光客・観光バスを迎えることに対し、利便性に・用地測量、移転補償費算定のための建物等調査を行い、用道路詳細設計を実施中難がある状況です。当該アクセス道
地交渉に取り組んでいきます。
道路部分の測量設計を行いま路を整備し、交通機能等の充実を・用地がある程度取得でき次第、道路工事に着手していきました。
図ります。（空港側からのアクセスす。
道路（延長約2km）を車道幅員7.0ｍ(2車線)に拡幅等の整備を行います。）

2Q

令和4年度

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

令和5年度
4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

令和6年度以降

建設工事
営業

随時工事着手（～R8末予定）
実施設計

広場造成・遊具整備園路・水路整備

設計・測量・用地交渉
用地取得交渉・契約の進捗に応じて、順次工事を開始

備考