成工検査に係る完成図書（建築）
分類

提出書類等
建設工事請負契約書
仲裁合意書
現場代理⼈等届出書

契約

備考

原本（正副）は、解体工事等明細書、佐賀市建設工事請
負契約約款、労働環境特記事項と共に袋綴じして提出する。完成図書については、押印された表紙の写しのみ添付でよ＜契約監理課提出分＞
い。
当初：契約締結時
現場代理⼈、主任技術者、監理技術者等を記載する。ま変更：変更発⽣時速やかにた、資格証明書及び雇用証明書の写しを添付する。

工程表

契約後5日以内に提出。

着工届

技術者（現場代理⼈等）の経歴書及び雇用関係が分かる書類（保険証等）を添えて提出する。

竣工届

監督検査等確認申請書と共に提出する。

監督検査等確認申請書

提出日が手持ち工事件数から除外する日となる。

請求書
保険

火災保険等の保険証書の写し

コリンズ

工事実績情報の登録報告書
建設業退職⾦共済組合掛⾦収納書
建設業退職⾦共済証紙

退職⾦制度 配布先一覧表等
建設業退職⾦共済証紙配布辞退（理由）書

成工検査の書類提出時※現場に建退共制度適用現 下請業者の退職⾦制度が場標識を設置し、状況写真を 建退共以外による場合完成図書に添付すること。
全ての工事別の退職⾦制度の場合は証明書類添付。

市外業者採択理由書
工事現場に備え置き、原則5年間保管。写しを監督員に提出。社会保険未加入者に対して適切な指導を⾏うこと。
現場の工事関係者及び公衆の⾒やすい場所に掲げる。⼆次下請以降も記載。

下請負契約の前

当初：下請契約後速やかに変更：変更発⽣後速やかに下請の契約書等の写（注文書、請書含む）

注文書、請書による場合も基本契約書又は基本契約約款の取扱いを明確に位置付けると共に、建設業法第19条第1項の各号に定める事項について、いずれかの書面に記載されてい下請契約後速やかにることが必要。

下請の技術者の資格を証する書面

資格証明書等若しくは経歴書。

現場（屋外）掲示物の設置状況

現場掲示板、施工体系図、建設業許可票、労災保険関係
工事着手前成⽴票、建退共制度適用現場標識等の掲示状況を撮影。

施工計画書

標準仕様書参照。施工計画を変更する場合は変更分を追加提出。建設業の許可の写し、作業員名簿及び技能士の証書の写しを添付。

技能士等有資格者

特記仕様書等で必要な有資格者の証明書の写しを提出。

使用材料承認願
各種法令許可証の写し等

設計図書で付保条件を明示した工事
請負⾦額500万円
以上の工事
建退共証紙を購入した全ての工事
建退共証紙を配布した全ての工事

証紙貼付の写しは不要（⽒名記載部写しは必要）。

一部下請負申請書

メーカー承諾願

全ての工事※契約監理課提出分は監督員と協議の上、完成図書から省略できる。

契約後1ヶ月以内実績表を添付。

施工計画 施工図（承諾図）

対象

原本は決議書添付。完成図書には写しを添付。

建設業の許可書の写しを添付。住所は許可を受けたところを記載。

施工体系図
施工体制 （それぞれの下請契約⾦額記入）＜担当課提出分＞
着手時：着工届
竣工後：監督検査等確認
申請書、竣工届、請求書

着手前、完成後の写真と共に提出する。前⾦請求は保証証書写しを添えること。
火災時の補償を含む総合保険でもよい。期間は工期＋14日 契約後速やかにで設定する。
受注、変更、竣工から10日
事前に監督員の確認を受けること。
以内。

作業従事者出面簿

施工体制台帳提出時期

下請契約を⾏う
全ての工事

全ての工事
当初：その工種の施工前
詳細な取付方法（施工方法）や、納まりを検討するために変更：変更になる際、速やか提出。にリスト表以外のメーカーは会社概要（HP写し等）を添付。
JIS、JAS等の品質を証明できるものは不要。
メーカー承諾後提出。メーカー承諾願に記載した分を提出。使用材料等のカタログなどを添付。
申請が必要な工事

成工検査に係る完成図書（建築）
分類

提出書類等

再⽣資源利用計画書

副産物

備考

提出時期

建設発⽣⼟を100m3以上若しくはコンクリート塊･アスファルト･建設発⽣木材を搬出する場合、及び⼟砂を100m3以上
施工計画書提出時
若しくは砕⽯･加熱アスファルト混合物を搬入する場合に提出。

再⽣資源利用促進計画書・実施書
再⽣資源利用実施書

産廃

建設副産物実態調査（CREDAS）

契約⾦額が100万以上若しくは建設発⽣⼟を100m3以上 成工検査書類提出時
またはコンクリート塊･アスファルト･建設発⽣木材を搬出入する
場合にFD若しくはメールにてデータで提出。

産業廃棄物処理委託契約書の写配布実績表を添付。

産業廃棄物処理許可証の写運搬⾞両の許可証を含む。

集計表

成工検査書類提出時処分場までの運搬経路、産業廃棄物管理票（マニュフェスト）マニュフェスト最終票（DorE）の写し、集計表を提出。ルート
図､写真、契約書の写しを添付。5年間保管し、提示を求めら 成工検査時も可れれば応じること。

計画工程表

小規模工事を除き、ネットワーク工程にて提出。別発注の関連工事がある場合は全体工程表を作成。

工事着手前
施工計画書提出時

計画工程に変更工程（⾚線）を重ねて記載する。

工程計画を変更した場合

実施工程表

計画工程に実施工程（⾚線）を重ねて記載する。

成工検査書類提出時

安全訓練実施報告書

記録を月毎に提出。

店社パトロール実施報告書
安全管理 その他安全管理に関する管理図書〔検査時に提示〕
その他安全管理に関する管理図書

全ての工事

全ての工事

原本の提示

成工検査時も可

全ての工事

事故発⽣後7日以内

事故があった場合その都度指示・協議・通知・承諾・提出・報告等が必
要な工事

翌月5日まで（毎月）請負代⾦500万円
以上の工事

工事打合簿

適宜

工事日報

必要に応じ週報、月報を提出する。

施工管理 工事履⾏報告書

検査その他

産業廃棄物の処理を他に委託する工事

安全パトロール、新規入場者教育等の記録(写真も含む)を 翌月5日まで（毎月）提出。
毎日実施されているものについては１（回/月）分の写しを添
成工検査書類提出時付（その他は検査時に提示）

事故報告書

出来⾼数量表設計数量（切抜設計書）と実施数量の⽐較。

出来形数量及び出来形図表等

平面図、展開図、外構図等に記入。

工事写真

建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」による。

仕様書に基づく品質管理書類等

コンクリート強度試験、アスファルト温度管理、圧密試験、一軸圧縮試験等を提出。

試験成績表

化学物質濃度測定、六価クロム試験。⾃主的検査の結果も含む。

保証書・証明書

防水（屋根を含む）は元請と下請･メーカーとの連名、期間は10年。⽩蟻、市産材、杭等。

材料検収書類等

使用材料承諾願に記載した分を提出。
可視部分の⼆次製品については、納品伝票の添付は不要。

官公署への申請手続き一覧

検査済証写し、届出書表紙写し添付。

品質管理「佐賀市建設副産物処理方針」及び「佐賀市建設副産物再⽣利用方針」の規定
による産業廃棄物の処理にかかる
前まで

解体、積込運搬及び処分の状況写真

工程管理 変更計画工程表

対象

検査願

各工程の監督員検査、成工時の監督員検査・課検査。

検査報告書

社内、工事監理者、監督員、工事担当課の各々の結果報告書（手直し予定も含む）。是正前後の写真を添付。下請業者に対する完了検査も⾏うこと。

全ての工事成工検査及び出来形検査書
全ての工事類提出時