CIMリクワイヤメントの実践！
ベンダー各社によるリクワイヤメント対応デモンストレーション
CIMリクワイヤメント と オートデスクソリューション

オートデスク株式会社
AEC フィールドマーケティング 野坂俊司
2018/11/06

OCF CIMセミナー2018

CIM導入ガイドラインで作成すべきモデル と AEC Collection

CIMリクワイヤメント と オートデスクソリューション
～ AEC Collection ～BIM/CIMリクワイヤメント項目
No.

BIM/CIMリクワイヤメント項目

H30年度施策

契約図書化に向けたCIMモデルの構築 新たに策定した「３次元モデル表記標準（案）」をもとに2D図面と連動した3Dモデル作成・活用を実施。

① （設計・施工）関係者間での情報連携及びオンライン 新たに策定した「情報共有システム機能要件」をもとに3Dビューを活用した関係者間共有、オンライン納品を実施。

② 電子納品の試行③ 属性情報の付与

付与すべき属性情報を検討、結果を一覧にとりまとめる。（H30年度からIFCによる属性情報の直接付与が可能に）

CIMモデルによる数量、工事費、工期算 3Dモデルでの数量算出のため、改定された「土木工事数量算出要領（案）」をもとに課題や結果をとりまとめる。

④ 出

詳細設計照査要領に基づく従来の照査と比較し、3Dでの照査による効率化の程度⑤ CIMモデルによる効率的な照査の実施 についてとりまとめる。

施工段階でのCIMモデルの効率的な活 施工計画検討を動画によって実施。工事においては計測機器と連携した出来形確認を実施。

⑥ 用⑦ その他【現場特性に応じて設定】

実施する現場の特性に応じてカスタマイズ。受発注者の協議を介し、3Dデータ活用による生産性向上の手立てを探る。

①契約図書化に向けたCIMモデルの構築
AEC コレクションによる対応例１• 保存したビューに必要な情報（寸法や属性など）を付加• ビュー毎に違う角度で違う情報の確認

①契約図書化に向けたCIMモデルの構築
AEC コレクションによる対応例２•

動的に寸法や標高などを表示

②関係者間の情報連携およびオンライン電子納品の試行
BIM360 Docsによる対応例1▪

ブラウザ上でCIMモデルを表示・属性確認・任意断面表示、距離、面積等計
測、朱書きが可能Windows Exploreからブラウザへファイルをドラッグ＆ドロップ

②関係者間の情報連携およびオンライン電子納品の試行
BIM360 Docsによる対応例２

モバイル端末対応
3Dモデルナビゲーション、マークアップ編集、ドキュメント、フォルダのリスト表示

③属性情報の付与
AEC コレクションによる対応例１• 土木構造物の設計を進めると同時に必要とする属性情報をプロパティ画面で付加• その情報を元に速やかに集計表を作成

③属性情報の付与
AEC コレクションによる対応例２• 「プロパティセット」を使い必要な情報をセットで管理• 属性をIFCに書き出し

④CIMモデルによる数量・工事費・工期算出
AEC コレクションによる対応例１▪

施工ステップに沿ったCIMモデルの構築

工事前現況

水制工

床掘・掘削

築堤盛土工

根固め工

完成

④CIMモデルによる数量・工事費・工期算出
AEC コレクションによる対応例２▪

仮設・施工計画用３D部品

Civil User Group
http://cim-cug.jp/

https://bimobject.com/ja

④CIMモデルによる数量・工事費・工期算出
AEC コレクションによる対応例３▪

土量算出

プリズモダイル法による算出
基準サーフェスと比較
サーフェスを入力

現況地盤

平均断面法による算出

計画地盤

横断抽出とマテリアル算出を行うことで指定した断面ごとの切り盛り面積と土量表として自動出力

④CIMモデルによる数量・工事費・工期算出
AEC コレクションによる対応例４▪

仮設計画

④CIMモデルによる数量・工事費・工期算出
AEC コレクションによる対応例５
概算事業費と工期の算出

モデル更新時にリフレッシュモデル更新時にアップデート

数量と単価を含んだ集計表作成、CSV出力

CSV

数量、単価等から概算事業費・工期を外部で算出

TimeLinerにてCSVを読み込み、工期情報から工事期間を設定

④CIMモデルによる数量・工事費・工期算出
AEC コレクションによる対応例６▪

概算事業費と工期算出事例

材料費、人件費等を各部材ごとに入力
＜＝時点
＜＝材料費
＜＝労務費
＜＝機械費
＜＝合計

時間軸でコストをシ
ミュレーション

⑤CIMモデルにおける照査の実施 – 構造物の干渉チェック
AEC コレクションによる対応例１
既存構造物とCIMモデルとの干渉を照査

レーザースキャンした既存構造物と設計データによる干渉チェック

埋設物との干渉チェック

⑤CIMモデルにおける照査の実施 – 部材の干渉チェック
AEC コレクションによる対応例２
鉄筋同士及び鉄筋と部材等の干渉について照査

設計の初期段階から干渉箇所の確認が可能
干渉箇所の情報をレポート出力

⑤CIMモデルにおける照査の実施 – 施工計画の照査
AEC コレクションによる対応例３
施工時のシミュレーション等により支障物、ヤード、交通条件等、施工計画の妥当性を照査

CIM導入ガイドライン河川編より

⑥施工段階でのCIMモデルの効率的な活用
AEC コレクションによる対応例１▪
現場条件の変更が生じた場合のモデル変更
杭の変更（支持層深さの変更に伴って杭長の変更を行う）

現況地
盤

現況地盤

容易にCIMモデルが変更可能
支持層

支持層

⑥施工段階でのCIMモデルの効率的な活用
AEC コレクションによる対応例２▪

現況地形の変更に土工数量が対応（Civil)

現況地形を対象に作成した道路の3Dモデル道路の3Dモデルから切り出した横断図

横断測量から作成した現況地形サーフェス

詳細な地形に合わせて測点間も自動でモデル化
起工測量で得られた詳細な現況地形サーフェス

3Dモデルから切り出される横断図は自動更新

容易にCIMモデルが変更

⑥施工段階でのCIMモデルの効率的な活用
AEC コレクションによる対応例３

トンネルの支保工形状を複数作成

当初計画のトンネル支保パターンによる3Dモデル

工事中に得られた地質条件により支保パターンを変更
測点区間を設定し支保パターンを変更した3Dモデルを作成

施工時必要な形状や属性情報等

設計変更された支保工パターンによる3Dモデル

⑥施工段階でのCIMモデルの効率的な活用
AEC コレクションによる対応例４

施工時必要な形状や属性情報等

AEC コレクションを詳しく知る

http://bimdesign.com/infra/iconstru
ction/

体験版30日間住民説明、関係者間協議の例～Autodesk InfraWorksで作成するCIM統合モデル～

関連住民からの CIMリクワイヤメント© 2018 Autodesk

住民説明会にて事業者側から提供された平面図（AutoCAD Civil3D）

住民説明会にて事業者側から提供された縦断、横断図（AutoCAD Civil3D）

位置を合わせ背景に地図を表示（AutoCAD Civil3D）

国土地理院から各種データをダウンロード

現況建屋等の合成広域地形モデル（InfraWorks）

2次元平面図の合成（InfraWorks）

県道部分へのテクスチャの配置（InfraWorks）

住民説明会にて新幹線事業者側から提示された平面・縦断図作成した上下部工の3Dモデル合成（Civil3D）

景観や日影シミュレーション等、合意形成に活用（InfraWorks）

InfraWorks データWEB共有
https://infraworks360.autodesk.com/viewer/index.html?url=https://infraworks360.autodesk.com/api/account/28d6cc3aac3711e2
bde222000a891705/group/552/scenario/9cd70cab-4f01-48a4-84a2-71b977ec2ad7

2018年2月24日 北陸新幹線工事 住民説明会

住民への配布資料

防音パネル①④③②⑥⑤⑨

防音パネル

(a)

⑧⑦(b)

MMSによる点群計測（ReCap Pro）

CIM統合モデルとMMS点群データの合成（InfraWorks）

ご清聴ありがとうございました。

http://www.ocf.or.jp/