資料4

今後の取組について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１－１：ＩＣＴ活用工事の拡大
道路土工、河川土工、海岸土工及び砂防土工に限定していたが、ICT土工の技術が適用出来る他の工種においても、ＩＣＴ活用工事の適用を拡大
以下の発注方式のうち、発注者指定型、施工者希望Ⅰ型の工事規模の下限をそれぞれ引き下げ、入札段階でのICT活用の選択をさらに促す。
① 発注者指定型：ＩＣＴ活用施工を前提として発注② 施工者希望Ⅰ型：総合評価においてＩＣＴ活用施工を加点評価③ 施工者希望Ⅱ型：契約後、施工者からの提案・協議を経てＩＣＴ活用施工を実施【発注方式のイメージ】
当初①発注者指定型

順次拡大②施工者希望Ⅰ型（総合評価加点方式）③施工者希望Ⅱ型（契約後提案方式）

H30～拡大小大工事規模

1
ＩＣＴ活用施工とは、建設生産プロセスにおいて、ICTを全面的に活用し、「３次元起工測量」、「３次元設計データ作成」、「ICT建設機械による施工」、「３次元出来形管理等の施工管理」、「３次元データの納品」を行うものをいう※起工測量とは、工事の着手前に行う、着手前の現場形状を把握するための測量です。

１－２：IoT技術等の全面活用による監督検査の合理化【機密性２】

工事監督技術基準に基づく段階確認等に対して、遠方からの確認、網羅的な記録によりﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ確保を実現する新技術・工法等を活用することにより、監督・検査の合理化を図る。
従来
品質管理（スランプ）試験

出来形管理

監督職員の臨場による確認

監督（測定・試験・記録等）

測量

設
計工
事
着手

工事監督技術基準・段階確認
・施工状況把握

3次元計測ﾃﾞｰﾀの活用拡大

新技術・工法の活用

検査官による現地確認

検査（給付の確認）
工事実施状況の検査

・・・・・・・・・CIM、UAV、レーザー等
・・・・・・・・・含水比試験・密度試験等

出来形の検査・・・・・・・・・映像、計測記録データ等

品質の検査

高速通信の活用

施工機械の履歴ﾃﾞｰﾀの利活用

計測データの記録
VR技術による遠隔検査

クラウドシステムウェアラブルカメラ
記録映像の時空間検索

2１－３：3次元計測ﾃﾞｰﾀの活用拡大□ICT土工と周辺工種とでシームレスに3次元データ活用を進めるべく工種拡大•

土工に接続する構造物類が管理断面管理・2次元納品であり、土工の省力化が限定的。
全体的に3次元管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品が可能となるよう基準類整備を実施【点群ﾃﾞｰﾀによる出来形管理の拡大】

BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ

側溝

護岸ﾌﾞﾛｯｸ張・積擁壁□3次元データによる現地立会での確認・検査行為の代替•

土工の完成検査（実地検査における「出来栄え」）や、段階確認が行われる不可視部分の出来形について、3次元ﾃﾞｰﾀの確認に代えられるよう、検証作業を実施【点群ﾃﾞｰﾀによる監督・検査の合理化】

出来形管理基準（※）鉄筋工の例

・平均間隔D，（1ﾘﾌﾄ1面当たり）

工事監督技術基準
VR技術による遠隔完成検査

3次元点群ﾃﾞｰﾀによる遠隔段階確認

・上記の30％を段階確認

１－４：高速通信の活用による段階確認等の遠隔実施□通信を介した高精細な中継映像による段階確認等の遠隔実施••

映像取得機器や現地作業員が装着したｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗ等で得られる高精細な映像を中継することにより、立会が必要な段階確認や施工状況把握を遠隔で実施可能とする。これにより、発注者の臨場待ちの時間を短縮する。
必要な基準類改訂のための検証作業を実施する。

現場事務所（監督）

工事監督技術基準（段階確認）（※）掘削工の例

・土（岩）質変化時点（変化毎）（※）下層路盤工の例
・ﾌﾟﾙﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ試験（1回/工事）
ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗによる現場作業員目線映像（※）重要構造物鉄筋組立例

・使用材料（30％/１構造物）
中継映像による遠隔実施により、立会での段階確認の頻度をゼロもしくは極小化を目指す
例えば、立会を1回/工事程度にする等
常設WEBｶﾒﾗによる現場俯瞰映像

１－５：施工機械の履歴ﾃﾞｰﾀの監督・検査への利活用
進め方：地盤改良等において、施工機械の履歴データを活用した出来形管理等を実現する。
【検査の自動化・確認頻度の省力化】

従来

巻き尺等による偏心管理

OK
自動作成
ICT建設機械による施工を通じて得られる施工機械の履歴ﾃﾞｰﾀ

発注者

衛星測位による機械位置情報から自動帳票作成
工事監督技術基準
出来形管理基準

常時記録画像によるﾄﾚｰｻ
ﾋﾞﾘﾃｨ確保（※）固結工の例

・基準高、杭間間隔w，深度L（全数）・杭径（1/100本） （＞4/D）

記録・蓄積されたﾃﾞｰﾀにより、立会での段階確認の頻度をゼロもしくは極小化を目指す

２－１．人力施工の改善に関する検討【機密性２】■ 課
題
１．ＩＣＴ施工により機械土工の生産性は向上するが人力施工を改善しないと支障が出る
２．人力施工は高齢化・人手不足により将来的に担い手が居なくなることが懸念される■ 検討内容１．人力施工実態アンケート調査（３９者）を実施し、データを解析。
⇒ 人力施工の割合が高い工種、苦渋作業、などの実態を把握。
⇒ 人力施工の機械化、苦渋作業の解消、などの工夫事例を収集。
⇒ 人力施工の機械化、苦渋作業の解消、などを促進する施策を検討・提案■ 検討結果１．以下の視点から施工改善「事例集」を作成し、好事例の普及を促進① 既存の機械・アタッチメント・治具等を活用する事で、作業環境を改善② 新たな機械・アタッチメント・治具等を開発・導入する事により、作業環境を改善③ 設計段階から工事目的物を工夫する事等により、作業環境を改善※ Ｈ３０モニタリング調査にて、改善事例を収集し、事例集をブラッシュアップ
２．人力施工の改善に努めた施工者へのインセンティブの検討（継続）（例：下請・専門工事業者への表彰制度、等）

6

２－２．人力施工の改善事例【機密性２】■ 既存の機械・アタッチメント・治具等を活用する事で、作業環境を改善
１．Ｃｏ二次製品メーカによる専用吊り具の提供⇒専用吊り具により安全性・施工性が向上。

２．電動アシスト一輪車の導入・活用⇒電動アシストにより重量物運搬の苦渋性を改善。

３．小型不整地運搬車の導入・活用⇒現場内での重量物小運搬の苦渋性を改善。

４．現場条件に適した荷揚げ機の有効活用⇒荷揚げ機により重量物運搬の苦渋性を改善。

7

２－２．人力施工の改善事例【機密性２】■ 新たな機械・アタッチメント・治具等を開発・導入する事により、作業環境を改善
１．コンクリート二次製品の据付け専用アタッチメントを備えた小型機械（外国製）の導入⇒コンクリート二次製品の小運搬・据付け作業の機械化施工により安全性・施工性が向上

２．ブロック（インターロッキング）把持用の専用アタッチメントを備えた小型機械（外国製）の導入⇒ブロックの運搬・据付けの機械化施工により、安全性・施工性が向上

３．コンクリート二次製品の運搬・据付け用に、バキューム動力を利用した小型運搬機（外国製）を導入⇒コンクリート二次製品の小運搬・据付け作業の機械化施工により安全性・施工性が向上

４．ブロック等運搬用の簡易型運搬機（外国製）の導入⇒ブロックの運搬の機械化により、安全性・施工性が向上

8

２－２．人力施工の改善事例【機密性２】■ 設計段階から工事目的物を工夫する事により、作業環境を改善
１．現場打ち集水桝をコンクリート二次製品に変更⇒現場での施工手間が省けるため人力作業が減少。

２．コンクリート側溝に替えて、軽量な樹脂製を採用⇒ 作業員が運搬・施工するコンクリート重量物が、樹脂製に軽量化されることで、作業員の苦渋性が改善。

３．山間部や吹付法面の小段側溝等に、モルタル吹付による簡易的な側溝を採用⇒ 構造物の性能を必要最小限度に抑えることで、現場での施工工種（二次製品側溝の設置）が削減され、作業が合理化できる。

４．コンクリート二次製品に専用治具取付け用の加工を施す⇒ 専用治具が簡単・確実に取り付けられることで、安全性や 施工性が向上。

9

２－３．人力施工改善事例集のイメージ （１）【機密性２】

荷揚げ機の利用⇒

小型不整地運搬車の利用
アシスト一輪車を使用⇒◆実施による効果★採用に当たっての留意事項①工期：○○日 → ○○日（○％減）

・機械搬入路、機械動線の確保②人工：○○人 → ○○人（○％減）

・安全性の確保、操作方法の周知③コスト：○○円 → ○○円（○％増）

・設計変更の協議が必要
10

２－３．人力施工改善事例集のイメージ （２）◆実施による効果★採用に当たっての留意事項①工期：○○日 → ○○日（○％減）

・強度、流量計算の確認②人工：○○人 → ○○人（○％減）

・納期、輸送費の確認③コスト：○○円 → ○○円（○％増）

・設計変更の協議が必要【機密性２】

11