中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（須賀川市）

更新日：2020年 3月 6日【２０１９年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況

仁井田積込場①

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定あり）清水・竹中土木・
東洋JV

5,500㎥

2019年4月～6月

8:30～17:00（20台程度が1日1回）

仁井田積込場②

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の全てを予定（集約予定あり）清水・竹中土木・
東洋JV

4,200㎥

2020年3月～5月

9:20～17:00（20台程度が1日1回）

19-02 大久保積込場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

清水・竹中土木・
東洋JV8,100㎥

2019年6月～10月

8:00～17:00（20台程度が1日1回）

輸送完了

19-03 深渡戸積込場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

清水・竹中土木・
東洋JV

1,300㎥

2019年7月～8月

12:00～18:00(12台程度が１日１回）

輸送完了

19-04 季の郷積込場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

清水・竹中土木・
東洋JV

2,700㎥

2019年9月～11月

8:00～18:00(12台程度が１日１回）

輸送完了

19-01

19-05

藤沼湖自然公園
仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大林・熊谷・大本JV1,000㎥

2019年10月

11:00～18:00(16台程度が１日１回）

輸送完了

19-06

長沼総合運動公園
仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大林・熊谷・大本JV

1,500㎥

2019年10月～11月

11:00～18:00(16台程度が１日１回）

輸送完了

19-07 守屋積込場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大林・熊谷・大本JV

2,900㎥

2019年12月～2020年2月

10:00～17:00(16台程度が１日１回）

輸送完了

19-08 矢沢積込場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大林・熊谷・大本JV4,500㎥

2019年12月～2020年2月

11:00～17:00(20台程度が１日１回）

輸送完了

19-09 柱田積込場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

清水・竹中土木・
東洋JV

5,000㎥

2019年12月～2020年2月

12:00～18:00(24台程度が１日１回）

輸送完了

1/2

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（須賀川市）

更新日：2020年 3月 6日【２０１９年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

19-10 長沼地域西部積込場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の全てを予定（集約予定あり）

大林・熊谷・大本JV

3,600㎥

2020年1月～2月

8:30～17:00(20台程度が１日１回）

19-11 長沼地域東部積込場

土壌等(不燃物)場内の全てを予定（集約予定あり）

大林・熊谷・大本JV

6,700㎥

2020年2月～4月

10:00～18:00(24台程度が１日１回）

土壌等(不燃物)場内の全てを予定（集約予定なし）

大林・東亜・鉄建JV2,300㎥

2020年3月～4月

8:30～17:00(18台程度が１日１回）

19-12

長沼第３工業団地
一時保管場

輸送終了後の積込場等の状況

輸送完了
予定

【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※１ 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※２ 輸送対象範囲：「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます（場内の除去土壌等の保管は続きます）。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます（積込場としての利用が続きます）。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません（積込場としての利用が終わります）。 ※３ その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※４ 輸送期間
は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※５ 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

2/2

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（須賀川市）：ルート図■２０１９年度（市内全体）

更新日：2020年 3月 6日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は19-04

守屋積込場で表示）

季の郷積込場19-07･09

柱田積込場
深渡戸積込場

藤沼湖自然公園仮置場

19-01

19-08

仁井田積込場➀
矢沢積込場

仁井田積込場②

19-03

19-05

19-02･11･12

須賀川IＣ

大久保積込場長沼地域西部積込場

長沼第３工業団地
一時保管場

国道118号

長沼地域東部積込場

東北自動車道19-06･10

長沼総合運動公園仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（須賀川市）：ルート図■２０１９年度（積込場等付近）
19-01

更新日：2020年 3月 6日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

19-02･11･12

仁井田積込場➀

大久保積込場仁井田積込場②
長沼第３工業団地
一時保管場

長沼地域東部積込場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（須賀川市）：ルート図■２０１９年度（積込場等付近）
19-03

深渡戸積込場更新日：2020年 3月 6日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

19-04

季の郷積込場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（須賀川市）：ルート図■２０１９年度（積込場等付近）

19-05

更新日：2020年 3月 6日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

19-06･10

藤沼湖自然公園仮置場

長沼総合運動公園仮置場
長沼地域西部積込場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（須賀川市）：ルート図■２０１９年度（積込場等付近）

更新日：2020年 3月 6日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

19-07･09

守屋積込場

柱田積込場

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（須賀川市）：ルート図■２０１９年度（積込場等付近）

更新日：2020年 3月 6日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

19-08

矢沢積込場

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成