審議事項：吉田柄煥による亀山市江ケ室一丁目地内における林地造成（残土処分）を目的とした開発行為

令和4年8月4日

審議事項についての意見等
アドバイザーからの意見

開発事業者における回答

左記に対する委員の意見

開発事業者における回答

搬入業者が運搬する搬入土砂の精査の方法を明確化し 埋め立てる土砂は三重県土砂等の埋立て等の規制に関す①排出元に対しての確認を行って下さい。て下さい。

る条例第７条に規定された土砂を埋め立てるものであ②排出元で調査されていないものは受け入れないという理解でよいです 制に関する条例施行規則第11条関係第6号様式）に、確認方法（土砂等をり、第１８条に規定する報告を行います。条例に基づきか？（トレーサビリティが確保できていれば問題はないと思います。） 搬入しようとする際は、発生場所ごとに、事前の報告を受けること及び土排出元が土の調査を行います。

①別紙「土砂等の搬入に係る管理計画書」（三重県土砂等の埋立て等の規砂等発生元証明書の添付、管理台帳の作成）及び受入方法（フロー図）等を記載いたしております。
②調査されていないものは受け入れしません。

水分を含む土砂に対して地盤改良材を使用しないとの 受け入れる土砂にもよりますが、現場で土砂が軟弱等①必要がある時の条件を示して下さい。

①受入れ可能な土砂は第１種から第３種建設発生土であり、コーン指数はことですが、水分を含む土砂を搬入する場合は、崩落 で、必要があれば当然地盤改良を行います。なお、水分②不定期な立入検査の様な事は出来ませんか。

４００以上となっており、軟弱な土砂は搬入しません。なお、現場内で降防止のため、地盤改良材を使う必要があると考えられ が多い汚泥は受け入れることができません。（コーン指③必要があれば、地盤改良を行って下さい。

雨等で軟弱になった場合は地盤改良を行います。

ますが、見解を示して下さい。

数によっては産業廃棄物となります。このような物は受④搬入される土砂が軟弱等の場合に地盤改良を行うとのことですが，軟 ②同条例第３条により許可権者である県が立入検査を行います。

け入れられません）

弱な土砂の定義と，必要な場合の地盤改良の手法を示してください。

③必要がある場合は地盤改良を行います。
④現場の状況で地盤が軟弱等の場合に岩砕を入れるか、若しくは、地盤改良を行います。地盤改良はセメント改良若しくは生石灰を混ぜる方法で行います。

暗渠配管が記載されているものの、排水経路が記載さ 暗渠排水の位置等は断面図③参照。暗渠排水から沈砂池・基礎地盤内に暗渠が施工されることになっていますが，盛土内の排水 ・施工途中で粘土質な土砂等で埋め立てた場合で、万一、遮水層が出来たれていないことから、排水経路が記載された図面を提 に放流します。

施設は設置されないのでしょうか。昨今の盛土崩壊の問題を考えた場出して下さい。併せて、暗渠配管を斜面に対しどのよ合，現地は椋川と接しており，盛土の崩壊を防ぎ崩壊土砂を河川に流入うに設置すべきか等を具体的に精査して下さい。

させないことが重要と考えます。このため地盤の安定性に対し排水対策場合には、排水管が必要と判断される場所で排水管を設置します。

が有効に機能できる構造であるかご検討をお願いいたします。
小段に側溝がないため、上手く排水できないと考えら 法高が15ｍを超える高盛土ではないので、小段排水は計れますが、見解を示して下さい。

①搬入された土は速やかに平らにして一定の厚さになればブルで転圧、 ①施工計画書に基づき厚さ30ｃｍの巻き出しを行い転圧を行いますが、異画しておりません。なお、技術基準ｐ.7では必要に応じと これによって土の表面が衆目にさらされ、土の質及び異物の有無が観察 物が混入している場合木くず等は撤去し、石の大きなものについては一箇ありますので、今回は計画をしておりません。また、他できる工法を取って下さい。

所に集中しない様に施工を行います。の事例でも小段排水なしで許可を得ております。小段に②小段排水路を計画しない理由を示して下さい。

②小段排水路につきましては県の技術基準で記されておりますが、必要における排水処理については法面を流れて沈砂池に放流し③大雨時において土砂の流出も考えられますが、対応していただく方法 応じ排水溝を設置することとなっております。今回の計画は他の事例、費ます。なお、小段排水路は計画しておりません。

等を考えておられますか。

用の面等も鑑み設置をしない計画としました。

④No.2の断面では，15ｍより数cm低く15m未満の図になっています③県の技術基準では沈砂池は必ずしも設置しなければならないとはなってが，現地で15ｍ以上にならないための数cmの施工管理方法をどのよういませんが、椋川沿いとのこともあり、より安全を高めるため調整機能をにされるか示してください。上述のように，現地は椋川と接しているこ もった沈砂池を設置する計画をしております。ともあり，のり面の崩壊を防ぐ上で確実な排水処理が必要と思います。 ④数cmの施工管理方法につきましては盛土高が15ｍ近くなった時点で丁また，仮に浸食等を含め表層崩壊等が発生した場合の対応策について示 張等再測定し計画と齟齬がないように施工します。仮に浸食等を含め表層してください。ご検討をお願いいたします。

崩壊等が発生した場合は一旦土嚢で仮復旧を行い、付近の状況が落ち着い⑤状況に応じて追加設置する等、柔軟に対応して下さい。てから本復旧します。
⑤状況に応じて追加設置する等、柔軟に対応します。

現況地盤と今回の盛土の処理の仕方をそれぞれで検討 横断図に記載しております。（別図②－１、②－2、②－ ①し、図面に反映させて下さい。盛土の状態によって３参照）なお、施工中は場内に水が溜まらないよう勾配

別図③の勾配を守っていただき、それ以上急勾配にしないで下さ①別図③の勾配につきましては計画通り施工をします。

い。

②崩れる危険性については、危険のないように県の技術基準に基づき設計

は、水が溜まってしまい、崩れる危険があるのではな を設け対処します。現況断面との整合性は断面図の右中②崩れる危険性についての意見を示して下さい。

しております。

いでしょうか。

央よりやや下の方に記載しております。水が溜まらない③勾配が1：4を下回る原地盤の処理はどのようにされるのでしょうか。 ③勾配が1：4を下回る原地盤の処理は表層の腐葉土等を撤去し樹木の根はよう勾配を付けた盛土を行います。

原地盤の樹木等の処理方法について示してください。

伐根した後に盛土します。原地盤の樹木等は伐採後処分します。

アドバイザーからの意見

開発事業者における回答

左記に対する委員の意見

開発事業者における回答

土砂をどのように搬入するのか、どこから入れどう固 土砂は進入路から搬入し、最初は場内の斜路から降りて①転圧した層を重ね合わせるように積み上げて下さい。

①別紙「施工計画書」に基づき、転圧した層を重ね合わせるように積み上めていくのか等の土の盛り方が明記されていないの行って捨土します。その後埋立地盤が上がって来た時に②「施工上有利な場所」を、具体的に示して下さい。

げます。

で、分かる書類を提出して下さい。

は施工上有利な場所で捨土し、盛土を行います。

②「施工上有利な場所」については、事前に盛土区域を決定し、計画的に盛土を行うこととします。（別図参照）

地形を触るため流水係数が必ず変わってきますので、 技術基準では施工（盛土）面積が10,000㎡以下であり、・現地は椋川に接しており，施工面積が1000m2以下でも，本施工にシミュレーションを行う必要があります。特に浸水想 調整池、沈砂池は必要はございませんが、地元の皆様のよって流出係数が大きく変化し，豪雨時の雨水によって椋川に流入する は必要ございませんが、沈砂池を設けることで、一旦水の流出を抑制する①ご指摘の流出量の抑制につきましては、県の技術基準での調整池の設置定区域であるため、調整池を設置する等、水の流出を 安全安心を考慮し沈砂池を施工するものでございます。

量が増加し，下流域に影響を与える可能性が考えられます。このため， ことと致します。

コントロールする方法を明らかにして下さい。

なお、調整池の計算は当然シミュレーションする計算は出来ればその点についてご検討お願いいたします。

ございますが、今回はいたしません。

・可能な限り計算する対応をして頂きたいです。

②県の技術基準で設置不要となっており計算はご容赦願います。

沈砂池を設置し、土砂が蓄積してきたら浚渫するとあ 図面の西側に椋川右岸に至る道路があり（別図①オレン①沈砂池に勾配がないと池内に水がたまったままになり盛土の安定性に ・豪雨の場合法面に法覆工（種子吹付）を施工することにより土砂の流出りますが、どのように浚渫するのかを明確にして下さ ジ色表示）、その道路を利用し、重機を沈砂池まで持っ影響を与える可能性がありますので，沈砂池の排水勾配の管理値を示し を防止します。工事中については一定の高さ（5ｍ程度）で法覆工を施工い。図面を見る限りでは、重機が通れるスペースがな て行って浚渫を行います。河川に土砂が直接流出しないてください。また，沈砂池が素掘りであれば，水量が多くなると沈砂池 します。（別図参照）しかし一部は土砂混じりの水が沈砂池に流れ込みまいため、浚渫できないのではないでしょうか。また、 よう沈砂池を設けるものであります。

からの水に土砂含まれ，河川に土砂が流入する可能は考えられないです。このために沈砂池を設置する計画です。土砂混じりの水は一旦沈砂池

沈砂池からの排水を見る限りでは、土砂がそのまま河しょうか。また，沈砂池の浚渫堆積土砂の処理について示してくださで貯留し、土砂を沈殿させてから排水するため、勾配はつけません。な川へ流入するのではないでしょうか。

い。

お、工事中は１年、完成後は５年分の堆砂量を確保しております。その期間に浚渫を行います。なお、堆積した土砂は浚渫後自然乾燥の上盛土材として盛土します。