中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（伊達市）

更新日 2020年 2月14日【２０１９年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物

※１

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

廃棄物（焼却灰）

場内の全て（集約予定なし）

西松・五洋JV

15,200㎥

2019年3月～9月

8:30～18:00（24台程度が1日1回）

19-02 石田地区積込場

土壌等(不燃物)場内の一部を予定（集約予定あり）大成・日本国土・佐藤工業JV

10,500㎥

2019年4月～2020年3月

8:30～18:00（10台程度が1日1回）

19-03 浅田仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定あり）大成・日本国土・佐藤工業JV

5,700㎥

2019年4月～9月

8:30～18:00（10台程度が1日1回）

19-04 月舘７－２番組仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土・
佐藤工業JV

1,500㎥

2019年6月～7月

8:30～18:00（10台程度が1日1回）

19-05 西陣場地区仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定あり）大成・日本国土・
佐藤工業JV

2,300㎥

2019年7月～9月

8:30～18:00（10台程度が1日1回）

19-06 坂ノ上地区第３積込場

土壌等(不燃物)場内の一部を予定（集約予定あり）清水・竹中土木・
東洋JV

5,600㎥

2019年8月～2020年3月

8:30～18:00（12台程度が1日1～2回）

19-07 小兵衛仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て（集約予定あり）大成・日本国土・
佐藤工業JV

3,400㎥

2019年8月～11月

8:30～18:00（10台程度が1日1回）

19-08 四十九院地区仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土・
佐藤工業JV

3,300㎥

2019年9月～12月

8:30～18:00（10台程度が1日1回）

19-09 坂ノ上地区積込場

土壌等(不燃物)場内の一部を予定（集約予定あり）鹿島・東急・飛島
JV

7,000㎥
2019年9月（うち学校等から～2020年3月
1,400㎥）

8:30～18:00（16台程度が1日1～2回）

19-10 坂ノ上地区第２積込場

土壌等(不燃物)場内の一部を予定（集約予定あり）鹿島・東急・飛島
JV

7,600㎥
2019年9月（うち学校等から～2020年3月
2,800㎥）

8:30～18:00（16台程度が1日1～2回）

19-01

伊達地方衛生処理組合
仮設焼却炉

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

1/2

輸送終了後の積込場等の状況

輸送完了

輸送完了

輸送完了

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（伊達市）

更新日 2020年 2月14日【２０１９年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況

19-11 西組地区仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池JV3,400㎥

2019年10月～2020年1月

8:30～18:00（16台程度が1日1回）

輸送完了

19-12 糠田地区仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池JV4,100㎥

2019年10月～2020年1月

8:30～18:00（16台程度が1日1回）

輸送完了

19-13 下手渡地区仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大林・熊谷・大本JV1,500㎥

2019年10月～11月

8:30～18:00（16台程度が1日1回）

輸送完了

19-14 梁川総合支所仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大林・熊谷・大本JV2,300㎥

2019年12月～2020年1月

8:30～17:00（20台程度が1日1回）

輸送完了

19-15 保原・大田地区仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の全てを予定（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池
JV

9,000㎥

2019年12月～2020年3月

8:30～17:00（15台程度が1日1～2回）

輸送完了
予定

19-16 山野川地区仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の全てを予定（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池JV4,100㎥

2020年1月～3月

8:30～17:00（12台程度が1日1回）

輸送完了
予定19-17 月舘運動場

土壌等(不燃物)場内の全てを予定（集約予定なし）

大成・日本国土・
佐藤工業JV

2,600㎥

2020年2月～5月

8:30～17:00（14台程度が1日1回）

輸送完了
予定

【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※１ 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※２ 輸送対象範囲：「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます（場内の除去土壌等の保管は続きます）。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます（積込場としての利用が続きます）。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません（積込場としての利用が終わります）。 ※３ その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※４ 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※５ 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

2/2

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（伊達市）：ルート図■２０１９年度（市内全体）

更新日：2020年 2月 14日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は

19-14,15,16
梁川総合支所仮置場

山野川地区仮置場

保原・大田地区仮置場

19-05,08,11
四十九院地区仮置場

19-01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,17

西陣場地区仮置場
西組地区仮置場

坂ノ上地区積込場

霊山ＩＣ

国道115号

石田地区仮置場
小兵衛仮置場坂ノ上地区第２積込場
坂ノ上地区第３積込場
浅田仮置場

糠田地区仮置場

伊達地方衛生処理組合仮設焼却炉
下手渡地区仮置場

月舘７－２番組仮置場

月舘運動場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

で表示）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（伊達市）：ルート図■２０１９年度（積込場等付近）

更新日：2020年 2月 14日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

19-01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13
西陣場地区仮置場
西組地区仮置場

山野川地区仮置場
四十九院地区仮置場
梁川総合支所仮置場
保原・大田地区仮置場

からから

坂ノ上地区積込場

霊山ＩＣ

国道115号

坂ノ上地区第２積込場

石田地区仮置場
小兵衛仮置場坂ノ上地区第３積込場
浅田仮置場
伊達地方衛生処理組合
仮設焼却炉

糠田地区仮置場
月舘運動場

月舘７－２番組仮置場
下手渡地区仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（伊達市）：ルート図■２０１９年度（積込場等付近）

更新日：2020年 2月 14日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

19-05,08,11
梁川総合支所仮置場
保原・大田地区仮置場

から四十九院地区仮置場
西陣場地区仮置場
山野川地区仮置場

西組地区仮置場

霊山ＩＣ

下手渡地区仮置場
糠田地区仮置場
月舘運動場 から※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

から

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（伊達市）：ルート図■２０１９年度（積込場等付近）

更新日：2020年 2月 14日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は

19-14,15,16

梁川総合支所仮置場

保原・大田地区仮置場

山野川地区仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

で表示）