令和３年度

変更契約の内容に関する事項の公表

令和4年4月1日 現在
No.

工事名

工事場所

種別

羽生市大字砂山地内（市道４２１３号線）

土木

配水管布設替工事（その４）

羽生市大字上新郷地内（一般県道上新郷埼玉線外）

管

羽生市保健センター空調設
備等改修工事羽生市東７丁目５番地２

管

1 側溝新設工事（その２）

2

3

4

単位：円（税込）

第１浄水場No.２、３ろ過機ろ 羽生市南５丁目１９番地５
材更新工事
第１浄水場

5 土留新設工事（その１）

6 403号橋補修工事

7 転落防止柵設置工事

機械器具

羽生市大字日野手新田（三田ヶ谷１区）地内（市道７２６８号線）

土木

羽生市大字砂山地内（市道0213号線）

土木

羽生市大字下岩瀬地内（市道4024号線）

とび・土工

羽生市学校給食センター調
8 理・洗浄室換気設備等改修
工事

羽生市大字藤井下組６８５番地 羽生市学校給食センター

管9 永井揚水機場整備補修工事

羽生市大字下手子林字永井地内

機械器具

羽生市大字下手子林地内

ほ装

10 舗装補修工事（その７）11 198号橋補修工事

12 側溝新設等工事（その３）13

羽生市大字上新郷地内（市道１１４９号線）

土木

羽生市大字下新郷（３区）地内（市道４２１０号線）

土木

羽生市大字弥勒553-1 羽羽生市一般廃棄物最終処分
生市一般廃棄物最終処分
場水処理設備定期修繕
場

機械器具

契約の相手方
商号又は名称
須藤建設㈱㈱渡辺工務店㈱ハトリ

住所
羽生市大字喜右ヱ門
新田1054

須藤建設㈱羽生市大字喜右エ門
新田1054番地㈱栗本建設工業

広総業㈱㈱栗本建設工業㈱渡辺工務店

㈲新生興産

当初期間

変更後契約金額

変更後期間
令和3年6月30日～

羽生市大字喜右エ門
新田1054番地
羽生市大字上岩瀬880
番地
羽生市大字下手林
2462

5,390,000令和3年11月30日

令和3年10月14日

5,553,900

令和2年12月9日

33,550,000

令和2年12月9日～

令和3年3月31日

令和3年8月18日

37,048,000

令和2年12月9日～

令和3年8月31日

令和3年4月28日

40,700,000

令和3年4月28日～

令和3年3月31日

令和3年8月19日

42,238,810

令和3年4月28日～

令和3年9月17日

令和2年9月16日

19,646,000

令和2年9月16日～

令和3年3月12日

令和3年5月27日

19,646,000

令和2年9月16日～

令和4年1月31日

令和3年9月22日

3,740,000

令和3年9月22日～

令和3年12月22日

令和3年12月7日

3,848,900

令和3年9月22日～

令和3年12月22日

令和3年9月22日11,550,000

令和3年9月22日～

令和4年3月31日

令和3年12月14日

12,966,800

令和3年9月22日～

令和4年3月31日

令和3年9月15日

3,740,000

令和3年9月15日～

令和4年1月21日

令和3年12月15日

3,866,500

令和3年9月15日～

令和4年1月21日

令和3年10月22日

5,280,000

令和3年10月22日～

令和4年1月31日

令和3年12月16日

5,280,000

令和3年10月22日～

令和4年3月31日

令和3年11月5日

7,018,000

令和3年11月5日～

令和4年3月22日

令和3年12月22日

7,106,000

令和3年11月5日～

令和4年3月22日

令和3年8月27日

13,970,000

令和3年8月27日～

令和4年1月31日

令和3年12月27日

14,465,000

令和3年8月27日～

令和4年2月18日

令和3年9月16日

3,960,000

令和3年9月16日～

令和4年3月31日

令和4年1月17日

4,293,300

令和3年9月16日～

令和4年3月31日

令和3年10月21日

4,048,000

令和3年10月21日～

令和4年2月11日

令和4年1月17日

4,246,000

令和3年10月21日～

令和4年3月4日

令和3年10月20日

4,180,000

令和3年10月20日

令和4年1月24日

3,641,000

令和3年10月20日～ 令和4年3月11日まで 半導体不足の影響により資材調達が困難なため減額変～ 令和4年3月29日まで 更及び工期延長

交通誘導員の変更（増加）～

羽生市大字上新郷
5567番地羽生市大字砂山366番
地2

水ｉｎgエンジニアリ 東京都港区港南一丁ング㈱目７番１８号

道路復旧組成の変更、及び一部昼間施工から夜間施工へ変更
アスベスト含有建材撤去工
事及びＰＣＢ含有コンデンサ処分工事の追加
ろ過ポンプの故障により、試運転（ろ材洗浄及び活性化）が出来ないため
Ｈ形鋼仕様変更に伴う変更

鴻巣市本町2-1-7

羽生市大字下手子林
2462

変更理由・変更概要

令和3年6月30日

羽生市南7丁目2番地2

さいたま市浦和区常盤9丁目11番12号㈱羽川工業

当初契約金額変更契約日

羽生市上新郷5567

理水化学㈱埼玉営業所

須藤建設㈱

当初契約日

1 / 3 ページ

現地踏査による断面修復工の増工、舗装工の構造変更
地元要望により転落防止柵の一部を門扉に変更
新型コロナウイルス感染症の影響により使用資機材の納期の遅延
操作盤外面の経年劣化に伴う塗装改修を追加
計画高の変更に伴う盛土量の増加等による工事内容及び工期の変更
現地踏査による断面修復工の増工
コンクリート厚増加に伴う変更令和３年度

変更契約の内容に関する事項の公表

令和4年4月1日 現在
No.

工事名

工事場所

種別

羽生市大字下羽生134番地
第2浄水場 外1箇所

電気

羽生第１幹線枝線管渠布設 岩瀬土地区画整理事業地
工事(その１)内（北工区）外土木

14 電気計装設備更新工事

15

単位：円（税込）

羽生市大字上新郷地内（市道１１０９号線）

土木

羽生市大字中手子林地内（市道９３０８号線）

土木

羽生第1枝線管渠布設工事(その２)

岩瀬土地区画整理事業地
内（北･中央工区）

土木

羽生第1枝線管渠布設工事(その３)

岩瀬土地区画整理事業地
内（北･中央工区）

土木

第1浄水場No.2ろ過機浄水弁緊急修繕工事

羽生市南5丁目19番地5 第1浄水場

機械器具

岩瀬土地区画整理事業地
内

管

岩瀬土地区画整理事業地
内

管

中岩瀬配水場フィルター盤内
羽生市大字中岩瀬150番地
23 リアクトル・コンデンサー更新
中岩瀬配水場工事

電気

市道１２３０号線道路改良工
羽生市大字上岩瀬地内
事

土木

16 側溝改修工事（その３）17 側溝新設工事（その５）

18

19

20

21 配水管布設工事（北-１）

22 配水管布設工事(中央-２４）

24

25 配水管布設替工事（その１）

26 配水管撤去工事（その１）

羽生市大字上川俣地内（市道0201号線外）

管

羽生市大字上川俣地内（市道0201号線外）

管

契約の相手方
商号又は名称住所

荏原商事㈱関東支社

さいたま市大宮区桜木町4丁目247番地㈱羽川工業

埼玉県羽生市大字上岩瀬880番地

榎本工業㈲㈱栗本建設工業

㈱ハトリ

㈱長沢組

羽生市大字桑崎805
番地1
羽生市大字下手子林
2462
埼玉県羽生市南７丁目
２番地２
埼玉県羽生市大字尾崎５８５番地

理水化学㈱埼玉営業所

さいたま市浦和区常盤9丁目11番12号NJ5ビル㈲川島工業羽生営業所

羽生市大字北荻島
393-1㈲川島工業羽生営業所

羽生市大字北荻島
393-1

藤田エンジニアリ
熊谷市問屋町2-2-17ング㈱埼玉支店

㈱羽川工業

㈱長沢組

㈱長沢組

羽生市大字上岩瀬８８０番地

当初契約日

当初契約金額

当初期間

変更契約日

変更後契約金額

変更後期間

令和3年11月5日

7,700,000

令和3年11月5日～

令和4年3月11日

令和4年2月1日

7,700,000

令和3年11月5日～

令和4年7月29日

令和3年6月11日

112,200,000

令和3年6月11日～

令和4年3月4日

令和4年2月4日

126,357,000

令和3年6月11日～

令和4年6月30日

令和3年11月9日

3,300,000

令和3年11月9日～

令和4年2月25日

令和4年2月7日

3,300,000

令和3年11月9日～

令和4年3月31日

令和3年10月21日

4,510,000

令和3年10月21日～

令和4年2月11日

令和4年2月7日

5,263,500

令和3年10月21日～

令和4年3月11日

令和3年9月7日

64,900,000

令和3年9月7日～

令和4年2月25日

令和4年2月10日

64,262,000

令和3年9月7日～

令和4年3月28日

令和3年10月5日

45,045,000

令和3年10月5日～

令和4年3月4日

令和4年2月10日

45,364,000

令和3年10月5日～

令和4年3月4日

令和4年1月11日

3,267,000

令和4年1月11日～

令和4年3月31日

令和4年2月21日

3,267,000

令和4年1月11日～

令和4年9月30日

令和3年9月1日

29,700,000

令和3年9月1日～

令和4年2月25日令和4年2月24日

29,700,000

令和3年9月1日～

令和4年4月28日

令和3年10月3日

11,330,000

令和3年10月3日～

令和4年2月25日

令和4年2月24日

11,330,000

令和3年10月3日～

令和4年3月31日

令和3年7月21日

9,240,000

令和3年7月21日～

令和4年3月4日

令和4年2月24日

7,777,000

令和3年7月21日～

令和4年3月4日

令和3年8月27日

13,200,000

令和3年8月27日～

令和4年3月25日

令和4年3月4日

14,498,000

令和3年8月27日～

令和4年3月25日

令和3年8月17日

32,120,000

令和3年8月17日～

令和3年12月24日

令和4年3月8日

34,265,000

令和3年8月17日～

令和4年3月31日

令和4年2月4日

13,420,000

令和4年2月4日～

令和4年3月31日

令和4年3月8日

13,420,000

令和4年2月4日～

令和4年6月30日

変更理由・変更概要
電気部品等の供給不足による納期遅延
国道横断部における、不明埋設物支障に伴う工法の変更。
電柱移設遅延に伴う施工日
数不足による延長
工種追加・数量変更による変更
電柱移転遅延に伴う一部施工取止め、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ蔓延による人員不足。
区画整理事業の進捗および地権者からの要望による、取付管等設置数の増加。
電気部品等の供給不足による納期遅延

関連工事の遅延に伴う延長関連工事の遅延に伴う延長

羽生市大字尾崎585

関連工事の実施設計に伴う設置変更
軟弱地盤上の施工のため仮設工及び現道等の段差解消のため摺付工を追加。
占用位置変更に伴う数量増

羽生市大字尾崎585

関連工事の遅延に伴う延長

2 / 3 ページ

令和３年度

変更契約の内容に関する事項の公表

令和4年4月1日 現在
No.

工事名

27 道路改良工事（その１）28 配水管布設工事（その9）29 配水管復旧工事

30

配水管布設替工事（その１１）

単位：円（税込）
工事場所

種別

羽生市大字加羽ヶ崎地内（市道0113号線）

土木

羽生市大字上岩瀬地内（市道1234号線）

管

羽生市東8丁目、大字北袋
地内（中川253号橋）

管

羽生市大字砂山地内（一般
国道122号外）管

契約の相手方
商号又は名称㈱渡辺工務店㈲横須賀電機

㈲長峯設備

㈱加藤商事

住所
羽生市大字上新郷
5567番地羽生市南3丁目1番27号
羽生市大字羽生430番
6
さいたま市西区大字内
野本郷297番地4

当初契約日

当初契約金額

当初期間

変更契約日

変更後契約金額

変更後期間

令和3年9月2日

56,430,000

令和3年9月2日～

令和4年3月31日

令和4年3月14日

56,453,100

令和3年9月2日～

令和4年3月31日

令和3年7月8日

58,080,000

令和3年7月8日～

令和3年12月24日

令和4年3月25日

58,080,000

令和3年7月8日～

令和4年5月31日

令和3年8月27日

17,050,000

令和3年8月27日～

令和4年3月31日

令和4年3月25日

17,050,000

令和3年8月27日～

令和4年6月30日

令和3年9月30日

40,590,000

令和3年9月30日～

令和4年3月31日

令和4年3月29日

40,590,000

令和3年9月30日～

令和4年7月29日

変更理由・変更概要
As殻処分量減工、表層施工
範囲増工
関連工事との調整に伴う延長関連工事の遅延に伴う延長

3 / 3 ページ

全国的な一部材料の出庫停止による配管材料の納期遅延