地域の皆様へ

下水道工事のお知らせ
北海道ロードメンテナンス株式会社

3

管更生工事の概要

管更生（パルテムＳZ工法）は、マンホールから既設下水道管路内に更生材（ＳＺライナー）を引込み、空気圧により管路内に圧着し、ボイラー車からの蒸気で加熱硬化させて新しい強靭なＦＰＲ管を形成する工法です。

日頃より下水道工事にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、札幌市下水道河川局より発注になりました下水道管の老朽管（昭和42年～43年施工）を新しくする「管更生工事」を弊社が受注し施工することになりました。
工事期間中、地域の皆様には、交通規制や作業時の騒音等、何かとご不便・ご迷惑をお掛けしますが、短期間で工事が完了できるよう努力いたしますので、皆様のご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

１

工事概要

工 事 名

創成川処理区 屯田3条6丁目ほか下水道新設工事

工事場所

・北区屯田3～４条６丁目

工事内容及び予定期間◎既設下水道管の更生工事・事前調査・管更生工事※道路を掘るなど開削して行う工事ではありません

令和6年8月5日頃 ～ 8月下旬
令和6年11月中旬 ～ 12月中旬

トイレの流れが良くなった※作業期間は気象状況、下水道管内の状態により変動します。

発 注 者
請 負 者

札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課管路工事二係 ℡011-818-3451

作業時間【昼間】9時～17時

交通規制内容2

北海道ロードメンテナンス㈱℡011-241-1692※気象条件等により変更になる場合があります。

・【昼間】車両片側交互通行及び車両通行止め（沿線住民の方の出入りは可能）

これで安心して使えるね※工事中、宅地からの出入りの際はお声掛けください。

これで安心して使えるね

施工場所
北区屯田３～４条６丁目

施工箇所

老朽化した管（施工前）

管更生した管（施工後）※ 地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な取り組みの情報を月に1度「工事だより」を発行し、弊社ホームページに掲載し発信していきますので、よろしくお願いいたします。
※ http://www.h-rm.co.jp/ 右下のQRコードから弊社ホームページが読み取れます。
問合せ先 ： 北海道ロードメンテナンス ㈱ 発寒事業所 ℡011-665-3259
工事主任技術者 古西 知智（ｺﾆｼ ﾄﾓﾉﾘ） ℡090-7583-8878

創成川処理区 屯田3条6丁目ほか下水道新設工事

テレビカメラ調査作業概要図

工事だより（第1号）
発行日：令和 6 年 8月 1日

北海道ﾛーﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ株式会社

屯田3条6丁目ほか下水道新設工事の『工事だより』は、工事の1日も早い完成を願い、地域の皆さまと一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な情報発信を行っていきます。

現 場 進 捗 状 況
本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査状況●7月までの作業

自走式TVカメラによって、既設下水道管内の映像をもとに管の老朽度を調査します。

・工事区域の住民の皆様へ「工事のお知らせ」としてパンフレットを配布しました。
【自走式TVカメラ】【事前調査操作】●8月以降の作業予定
・ 8月は、管更生工事の事前準備として下水道管路内の清掃を行い、更にカメラによる既設管路の老朽度を調べるなど、管更生が的確に施工できるよう準備を整えます。
・ 9月以降は、管更生材の製作（別途工場）やマンホールの一部改修、管更生の現場施工などを予定しており、詳細については次回以降の「工事だより」でお知らせします。

●社会貢献への取り組み
弊社は公共工事を通じて社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。当工事期間中は地域の美化活動等に取り組み、その活動状況を本紙面を通じて紹介させて頂きます。

社 会 貢 献 等 状 況（参考事例）●工事進捗グラフ※次回以降、工事の進捗状況を表示します。

下の写真は、地域の道路清掃を行っているところです。弊社は公共工事や除排雪業務の受注を通じて、社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。

（〇月〇日現在）

本工事期間中においては道路清掃を主体に地域の環境美化に取り組みます。
【地域の道路清掃状況】

0%

50%

ゴール！

100%

【工事主任技術者よりご挨拶】
工事主任技術者の古西（コニシ）です。工事期間中は交通規制や騒音等に配慮し、無事故無災害で現場が終われるよう安全作業の徹底に努めてまいりますので、宜しくお願いいたします。なお、ご不明な点などございましたら、作業中は現場に常駐していますので、お気軽にお声がけください。

テ レ ビ カ メ ラ 調 査 作 業 概 要

創成川処理区 屯田３条６丁目ほか下水道新設工事

工事だより（第２号）
発行日：令和 6 年 ９ 月 １ 日

北海道ﾛーﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ株式会社

屯田３条６丁目ほか下水道新設工事の『工事だより』は工事の1日も早い完成を願い、地域の皆さまと一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な情報発信を行っていきます。

現場進

捗状

【テレビカメラ車（上）と自走式TVカメラ】

況施 工 前 処 理 状 況調 査 状 況【ロボットによる突出物除去】【カメラ操作とデータの収集】

管更生の施工前に、管内の僅かな突出物を取り除き、●８月までの作業内面の平坦性を確保します。
【本管内の画像】

・事前準備工として管清掃を行い、その後本管テレビカメラ調査を行いました。（右図参照）【操作状況】

・上記調査に基づき、本工事に使用する[更生材]の製作に取り掛かりました。
（別途、工場にて製作します。）
・工事期間中の環境美化活動として、近隣の「屯田しらかば公園」の清掃を行いました。
管更生の施工が確実に行えるよう、既設管路内の形態や劣化状況などを入念に●今月（９月）の作業内容チェックします。

９月に予定している作業は社・更生材の製作を継続して行っております。（別途工場にて製作中です。）

会

貢献

活動等状況

【屯田しらかば公園】（屯田4条8丁目）※更生材の製作に１カ月半から２カ月ほどの期間がかかるため、現場での作業は暫くありません。

●工事進捗グラフ

8月７日（水）、現場近くの「屯田しらかば公園」の清掃を行いました。
公園が安全で快適な利用ができるよう、その一助として水飲み台の排水桝や園内の雨水桝の清掃、そして園内のごみ清掃を行いました。
今後も、様々な機会を通して貢献活動に取り組みますのでよろしくお願いいたします。

（８月31日現在）※8月末時点での進捗率は11 ％の進捗でした。
活【雨水桝清掃】

50%

100%
ゴール！

状

況
【園内清掃状況】【水飲み台排水桝清掃】

0%動

管 更 生 工 事 の 施 工 概 要（11月以降の作業）

創成川処理区 屯田３条６丁目ほか下水道新設工事

工事だより（第３号）
発行日：令和 6 年 10 月 １ 日

当現場の管更生工事は、パルテムSZ工法を採用しております。この工法は既設下水道管内に更生材（SZライナー）を引き込み、空気圧によって管路内に圧着し、その後ボイラー車からの蒸気で加熱硬化させて新しい強靭なFRP管（繊維強化プラスチック管）を形成する工法です。
北海道ﾛーﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ株式会社

屯田３条６丁目ほか下水道新設工事の『工事だより』は工事の1日も早い完成を願い、地域の皆さまと一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な情報発信を行っていきます。

現場進捗

状況

●先月（９月）の作業内容＜管更生工事作業手順の概要＞

・引き続き、本工事に使用する[更生材]を製作中です。
（別途、工場にて製作してます。）【必要な資機材調達のもと以下の手順で作業を開始します】⇒【SZライナー（更生材）を管路内に引き込む】⇒【コンプレッサーによる圧縮空気によって更生材を管内に圧着させる】⇒【圧縮空気を蒸気に換えてSZライナーを硬化させる】⇒【硬化中はSZピローを左右に移動させ滞留水を排出する】⇒【硬化養生終了後、更生管口仕上げと取付管口の穿孔仕上げを行う】

・社会貢献活動で、屯田連合町内会主催の『交通安全街頭啓発』に参加しました。

⇒【終了】＜作業中及び管更生の施工前、施工後のイメージは以下のとおりです＞●今月（10月）の作業内容【作業状況】【施工後の管路内】【施工前の管路内】

・更生材の製作を継続して行います。（別途工場にて製作中です。）（※参考まで、11月以降に予定している管更生工事の施工概要をご覧ください。；右欄参照）●工事進捗グラフ（9月30日現在）

社※9月末時点での進捗率は22 ％の進捗でした。

0%

50%

会

貢献

活動等

９月２４日（火）に屯田連合町内会主催の『交通安全街頭啓発』に参加しました。
当日は屯田小学校の登校時間に、地域の大勢の皆様方が行き交うドライバーや児童に旗波で交通安全を呼びかけておりました。
私共もこの活動を通じて、交通安全への思いをより一層深めることができ、現場での無事故作業に繋げたいと強く思いました。
屯田連合町内会の皆様、大変お世話になりありがとうございました。

100%
ゴール！

状写真況