平成２９年度

変更契約の内容に関する事項の公表

平成30年4月1日 現在
No.

工事名

単位：円（税込）
契約の相手方工事場所

種別

1 配水管布設替工事（その８）

羽生市大字上川俣地内（市道0202号線）

管㈲長峯設備羽生市大字羽生430-6

2 舗装補修工事（その５）

中央２・３丁目地内外（市道5095号線外）

ほ装

羽生工業㈱

羽生市東4丁目6-11

3 道路改良工事（その１）

大字下新田（4区・5区）地内（市道4142号線）

土木㈱渡辺工務店

羽生市大字上新郷
5567番地4 配水管布設工事（その１４）

羽生市大字下手子林地内（市道0121号線）

管㈱栗本建設工業

羽生市大字下手子林2462

5 側溝新設工事（その１１）

大字与兵エ新田地内（市道7388号線）

土木

6 側溝改修工事（その３）大字上新郷（9区）地内（市道1197号線）

7 側溝改修工事（その３）大字上新郷（９区）地内（市道1197号線）

商号又は名称住所

当初契約日

当初契約金額

当初期間

変更契約日

変更後契約金額

変更後期間

平成29年5月24日

25,380,000 平成29年5月24日 ～平成29年9月8日

平成29年8月21日

25,887,600 平成29年5月24日 ～平成29年9月8日

平成29年5月31日

8,316,000 平成29年5月31日 ～平成29年9月1日

平成29年9月1日

8,546,040 平成29年5月31日 ～平成29年9月1日

平成29年6月9日

10,692,000

平成29年6月9日～ 平成29年9月15日

平成29年8月10日

12,214,800

平成29年6月9日～ 平成29年9月15日

平成29年6月9日

6,696,000

平成29年6月9日～ 平成29年9月29日

平成29年9月15日

6,274,800

平成29年6月9日～ 平成29年9月29日

須藤建設㈱羽生市大字喜右エ門 平成29年7月5日
新田1054番地
平成29年9月22日

4,212,000

平成29年7月5日～ 平成29年10月27日

5,151,600

平成29年7月5日～ 平成29年10月27日

土木

㈱島田建材

羽生市大字桑崎606
番地

平成29年7月5日

3,672,000

平成29年7月5日～ 平成29年10月10日

平成29年10月3日

4,087,800

平成29年7月5日～ 平成29年10月10日

土木

㈱島田建材

羽生市大字上岩瀬番地

平成29年7月5日

3,672,000

平成29年7月5日～ 平成29年10月10日

平成29年10月3日

4,087,800

平成29年7月5日～ 平成29年10月10日

管

河本工業㈱
羽生営業所

羽生市南５丁目
１５－１３

平成29年7月5日

52,920,000

平成29年7月5日

平成29年11月6日

59,205,600

平成29年7月5日

土木

須藤建設㈱

羽生市大字喜右ェ門 平成29年7月26日
新田1054番地
平成30年2月8日

大字弥勒地内（市道0122号線）

土木

須藤建設㈱

羽生市大字喜右エ門 平成29年8月16日
神殿1054番地
平成29年12月20日

11

羽生第２幹線管渠布設工事 岩瀬土地区画整理事業地内
（その１）
（南工区）

土木

12

羽生第２幹線管渠布設工事 岩瀬土地区画整理事業地内
（その２）
（南工区）

土木

13

羽生第２幹線管渠布設工事 岩瀬土地区画整理事業地内
（その４）
（南工区）

羽生市北３丁目、大字羽生
8 配水管布設替工事（その６） 地内（市道5044号線）
羽生第２幹線管渠布設工事 岩瀬土地区画整理事業地内
9
（その３）
（南工区）
10 内谷橋補修工事（その２）59,400,000 平成29年8月16日 ～平成30年2月9日

59,205,600 平成29年8月16日 ～平成30年2月9日

事業延伸に伴う側溝の増工
舗装本復旧工事の施工不要
表層工の増加側溝改修延長の増加
側溝布設工の増加

高欄・地覆補修工の減少

平成29年8月18日

平成30年2月15日

61,560,000 平成29年8月18日 ～ 平成30年3月16日 水道管の切廻しの増及び取61,884,000 平成29年8月18日 ～ 平成30年3月16日 付管等の減に伴う数量の変更

土木

渡辺工務店・栗本建設工業特定建設
工事共同企業体

羽生市大字上新郷5567番地
羽生市大字下手子林2462番地

平成29年8月18日

41,040,000 平成29年8月18日 ～平成30年2月15日
平成29年8月18日

59,940,000 平成29年8月18日 ～ 平成30年3月16日 工事延長の減及び取付管の56,181,600 平成29年8月18日 ～ 平成30年3月16日 増に伴う数量の変更

平成30年2月14日

平成30年3月9日 舗装復旧及び取付管等の減38,566,800 平成29年8月18日 ～ 平成30年3月23日 に伴う数量の変更

土木

㈱ハトリ

羽生市南7丁目2番
地2

平成29年8月25日

75,600,000 平成29年8月25日 ～ 平成30年2月28日

平成29年12月1日

78,310,800 平成29年8月25日 ～ 平成30年3月30日

15 道路改良工事（その２）

羽生市大字下岩瀬地内（市道0208号線）

土木

羽生工業㈱

羽生市東4丁目6番11号

平成29年8月25日

46,656,000 平成29年8月25日 ～ 平成30年2月28日

平成29年12月4日

49,399,200 平成29年8月25日 ～ 平成30年3月30日

土木

㈱ハトリ

羽生市南7丁目2番
地2

平成29年8月25日

75,600,000 平成29年8月25日 ～ 平成30年2月28日

平成29年12月1日

78,310,800 平成29年8月25日 ～ 平成30年3月30日

土木

羽生工業㈱

羽生市東4丁目6番11号

平成29年8月25日

46,656,000 平成29年8月25日 ～ 平成30年2月28日

平成29年12月4日

49,399,200 平成29年8月25日 ～ 平成30年3月30日

大字下岩瀬地内（市道０２０８号線）

切削機の運搬日数の増加

ハトリ・長沢特定 羽生市南七丁目2番地2
建設工事共同企 羽生市大字尾崎585
業体
羽川・三建特定建 羽生市大字上岩瀬880番地
設工事共同企業 羽生市大字三田ヶ谷679番地
体

羽生市大字下岩瀬地内（一般国道122号）

17 道路改良工事（その２）舗装本復旧面積の増加～ 平成29年11月30日 夜間施工に伴う労務費の割増及び交通誘導員増員等による～ 平成29年12月15日 変更
30,240,000 平成29年7月26日 ～ 平成30年3月9日 敷鉄板等の数量及び取付管
30,450,600 平成29年7月26日 ～ 平成30年3月9日 等の数量の変更

14 国道122号交差点改良工事

16 国道１２２号交差点改良工事 大字下岩瀬地内

変更理由・変更概要

1/3

信号機移設遅延のため信号機移設遅延のため路面切削工・舗装工の増加
地先境界工の追加

平成２９年度

変更契約の内容に関する事項の公表

平成30年4月1日 現在

単位：円（税込）
当初契約日

当初契約金額

当初期間

住所

変更契約日

変更後契約金額

変更後期間

㈱ハトリ

羽生市南７丁目２－２

平成29年9月5日

20,520,000

平成29年9月5日～ 平成30年2月28日

平成30年2月1日

22,885,200

平成29年9月5日～ 平成30年2月28日

管㈱長沢組

羽生市大字尾崎
５８５番地

20 用排水路整備工事（その６） 羽生市大字常木字辻地内

土木

折田土建工業㈱羽生市南6丁目11番
地2

21 側溝改修工事（その１）大字小松地内（市道0124号線）

土木

㈱多胡建材

羽生市大字桑崎３６番地

22 側溝新設等工事（その１）

大字下手子林地内（市道0121号線）

土木㈱栗本建設工業羽生市大字下手子
林2462番地

23 側溝新設等工事（その５）大字下新郷地内（市道0107号線）

土木㈱渡辺工務店

羽生市大字上新郷5567番地

24 側溝新設工事（その７）大字小須賀地内（市道2472号線）

土木

㈱多胡建材

羽生市大字桑崎３６番地

平成29年9月13日

5,400,000 平成29年9月13日 ～ 平成29年12月15日

平成29年11月30日

5,400,000 平成29年9月13日 ～ 平成30年1月31日

25 舗装新設等工事（その１）大字北荻島地内（市道9267号線）

ほ装㈱栗本建設工業羽生市大字下手子
林2462番地

平成29年9月13日
平成29年11月20日

5,076,000 平成29年9月13日 ～ 平成29年12月13日 埋設管の補修が生じたため工5,076,000 平成29年9月13日 ～ 平成30年1月19日 期延期26 配水管布設工事（南ー４）岩瀬土地区画整理事業地内

管

須藤建設㈱

羽生市大字
喜右エ門新田１０５４

平成29年9月27日

12,204,000 平成29年9月27日 ～平成30年3月9日

平成30年2月9日

12,614,400 平成29年9月27日 ～平成30年3月9日

27 配水管布設工事（南ー５）岩瀬土地区画整理事業地内

管(有)川島工業羽生営業所

羽生市大字北荻島
３９３－１

平成29年9月27日

6,480,000 平成29年9月27日 ～28 配水管布設工事（南ー６）岩瀬土地区画整理事業地内

管

羽生工業㈱

羽生市東４丁目６－１１

平成29年9月27日

29 配水管布設工事（南ー７）岩瀬土地区画整理事業地内

管㈱長沢組

羽生市大字尾崎
５８５番地

平成29年9月27日
平成30年2月26日

16,610,400 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月16日 布設ルート変更に伴う数量増18,068,400 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月16日 加

30 側溝新設等工事（その３）大字神戸地内（市道8309号線）

土木㈱栗本建設工業羽生市大字下手子
林2462番地

平成29年10月25日

5,292,000 平成29年10月25日 ～平成30年2月2日

平成29年12月22日

3,693,600 平成29年10月25日 ～平成30年2月2日

管㈱ハトリ

羽生市南７丁目２－２

平成29年11月1日

50,760,000 平成29年11月1日 ～平成30年3月9日

平成30年3月5日

51,948,000 平成29年11月1日 ～ 平成30年3月23日

管(有)横須賀電機

羽生市南３丁目
１番２７号

平成29年11月1日

26,028,000 平成29年11月1日 ～平成30年2月19日

平成30年3月9日 休工指示による工期等の変28,630,800 平成29年11月1日 ～ 平成30年4月27日 更

土木

㈱羽川工業

羽生市大字上岩瀬880番地

平成29年11月29日

18,576,000 平成29年11月29日 ～ 平成30年3月30日

平成30年2月13日

19,008,000 平成29年11月29日 ～ 平成30年3月30日

土木

㈱長沢組

羽生市大字尾崎585 平成29年11月29日番地
平成30年2月16日

No.

工事名

工事場所

種別

18

配水管布設替工事（その１１）

羽生市南６丁目地内（主要地方道羽生栗橋線）

管

19 配水管布設替工事（その４）

羽生市大字本川俣地内（市道2111号線、2120号線）

羽生市大字秀安、下羽生地
31 配水管布設替工事（その７） 内（市道8089号線外）
配水管布設替工事（その１ 羽生市南１．３丁目地内
32（主要地方道羽生外野栗橋２）線）
大字下川崎地内（市道0114
33 交差点改良工事（その１）号線外）
34 防火水槽撤去工事

西４丁目地内契約の相手方
商号又は名称2/3

平成29年9月5日

31,860,000

平成29年9月5日～ 平成29年12月8日

平成29年11月29日

33,717,600

平成29年9月5日～ 平成29年12月8日

平成29年9月7日

10,476,000

平成29年9月7日～ 平成30年2月13日

平成30年1月25日

10,918,800

平成29年9月7日～ 平成30年2月13日

平成29年9月7日

5,940,000

平成29年9月7日～ 平成29年12月20日

平成29年11月20日

5,940,000

平成29年9月7日～ 平成30年2月20日

平成29年9月7日

9,072,000

平成29年9月7日～ 平成30年1月31日

平成29年12月22日

11,263,320

平成29年9月7日～

平成29年9月7日

9,936,000

平成29年9月7日～ 平成30年1月31日

平成29年11月8日

10,901,520

平成29年9月7日～ 平成30年1月31日

平成30年3月5日
平成30年2月9日

平成30年3月5日

変更理由・変更概要
舗装本復旧の変更等
止水方法の変更
ガードレール工の増加
現場状況による工期延期
側溝嵩上工、舗装工の増加
側溝布設工の増加
現場状況による工期延期

配水管布設ルート変更

平成30年3月9日 布設ルート変更に伴う数量増
6,890,400 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月23日 加
11,988,000 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月16日 布設ルート変更
12,193,200 平成29年9月27日 ～ 平成30年3月16日 取出替工事の追加

2,916,000 平成29年11月29日 ～平成30年3月9日

4,309,200 平成29年11月29日 ～ 平成30年3月16日

工事延長の減少
舗装本復旧面積の増加

舗装工の増加
地中埋設ガラ処分工の追加

平成２９年度

変更契約の内容に関する事項の公表

平成30年4月1日 現在
No.

工事名

単位：円（税込）
工事場所

種別

35 土留新設工事（その２）

大字上新郷（７区）地内（市道0206号線）

土木

36 道路拡幅工事（その１）

大字発戸地内（市道2399号線）

土木

契約の相手方

当初契約日

当初契約金額

当初期間

住所

変更契約日

変更後契約金額

変更後期間

㈱島田建材

羽生市大字上岩瀬番地

平成29年12月13日

7,344,000 平成29年12月13日 ～ 平成30年3月16日

平成30年2月2日

5,781,240 平成29年12月13日 ～ 平成30年3月16日㈱長沢組

羽生市大字尾崎585 平成29年12月13日
番地
平成30年2月28日

13,338,000 平成29年12月13日 ～ 平成30年3月30日

商号又は名称

3/3

11,880,000 平成29年12月13日 ～ 平成30年3月30日

変更理由・変更概要
転落防止柵工の減少
舗装工の減少