四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

変更回数

変更契約日

変更内容
変更額 変更後の金額

変更理由①週休２日制モデル工事追加、②集中豪雨による土量及び施工面積の増加、転落防護

四万十市契約 一般第3号 鍋島地区避難路災害復旧工事（繰越） 第1回 令和5年9月21日

6,061,000

41,723,000 柵の延長の増加

四万十市契約 一般第5号 市道佐田３号線外舗装工事

1,342,000

6,721,000 め、アスファルト舗装（オーバーレイ）の追加、③その他数量精査による第1回 令和5年9月14日①転落防止のため、区画線、ラバーポールの追加、②防火水槽周辺の地盤沈下のた①小型重機使用可能のため、不整地運搬車の削除、敷鉄板の枚数増、寸法の縮小及び四万十市契約 一般第6号 普通河川谷マエ川 災害復旧工事（繰越） 第1回 令和5年5月31日 △ 1,342,000

1,507,000 供用日数の減、②水替工の削除、③交通誘導員人数の減

四万十市契約 一般第8号 令和５年度四万十市立竹島小学校屋内運動場屋根改修工事 第1回 令和5年8月1日

236,500

16,388,900 ②改修前雨漏りによる内壁、軒天の修繕を追加

四万十市契約 一般第9号 住次郎地区防火水槽設置工事

第1回 令和5年11月14日

286,000

15,048,000 ②現地精査による数量変更

四万十市契約 一般第11号 市道中組２号線 舗装補修工事

第1回 令和5年7月25日 △ 143,000

四万十市契約 一般第12号 普通河川松沢川 河川整備工事

第1回 令和5年9月25日

1,782,000

8,580,000 の現場施工の変更、アスファルト舗装部修繕、③共通、排水パイプによる水替

四万十市契約 一般第13号 自由ヶ丘公園遊具更新工事

第1回 令和5年9月29日

363,000

13,090,000 ②基礎設置箇所にあった給水管の移設

四万十市契約 一般第14号 具同２号公園遊具更新工事

第1回 令和5年9月29日

374,000

11,033,000 産廃数量を実施数量に変更

四万十市契約 一般第15号 四万十市道路橋（カソノ２号橋）橋梁補修工事（繰越） 第1回 令和5年9月15日

110,000

8,195,000 ②交通誘導員 実績に合わせ人数の減①工法変更により既存防水シート撤去の追加①掘削の結果、湧水があったため水替工の追加①現地精査により施工幅員の一部減少し舗装面積減

2,156,000 ②う回路がないため、交通誘導警備員の１名増①１工区、基礎砕石の石厚変更、埋戻材購入、モッコ積込による施工、②２工区、擁壁工①産廃数量を実施数量へ変更①既設舗装版のひび割れ広いため、舗装版破砕、舗装工 数量の増

四万十市契約 一般第15号 四万十市道路橋（カソノ２号橋）橋梁補修工事（繰越） 第2回 令和5年9月19日 △ 748,000

7,447,000 精査により、ゴム支承据付 規格の変更並びに布設数量の減

四万十市契約 一般第16号 市道奥美２号線 側溝補修工事

3,828,000 設替えの追加

第1回 令和5年10月5日

858,000

四万十市契約 一般第17号 普通河川深瀬川河川災害復旧工事(繰越) 第1回 令和5年11月8日 △ 638,000
四万十市契約 一般第19号 林道岩間藤の川線１号箇所 災害復旧工事（繰越） 第2回 令和5年10月26日
四万十市契約 一般第21号 市道古尾大西ノ川線 道路改良工事

第1回 令和5年11月7日①側溝の天端が既設市道より高くなるため、舗装の取壊し復旧数量の増、②給水管の布①石材採取不可のため、採取率を0％に変更、②帯工及び錬石積段差の位置変更、③3,355,000 水替工削除、④モッコによる残土積込計上①コルゲートパイプL=10.0mを追加計上。コルゲートパイプL=5.0mは4.0mの撤去・復旧に

297,000

3,047,000 変更。②コンクリート擁壁の取壊し及び復旧を取りやめ

2,739,000

20,691,000 他数量精査①仮設道の追加、②ブロック積工に係る足場工の追加、③交通誘導員の数量減、④その四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

変更回数

変更契約日

変更内容
変更額 変更後の金額

四万十市契約 一般第22号 がけくずれ住家防災対策工事(高屋宅) 第1回 令和5年11月16日 △ 770,000

変更理由①吹付枠工延長の減、②取壊し予定の部分がコンクリート未使用なので、コンクリート取

8,360,000 壊工の削除、③その他数量精査①粘土質で埋戻土として流用できないため、別工事の残土利用、②暗渠配水管の設置、四万十市契約 一般第25号 市道五月４号線他道路改修工事（繰越） 第1回 令和6年1月26日

2,376,000

38,940,000 ③道路点在物の高さ調整

四万十市契約 一般第26号 市道岡本円ノ倉線 舗装工事（繰越）

第1回 令和5年9月15日△ 22,000

3,399,000 ②舗装版処分数量を実績に合わせて変更

四万十市契約 一般第27号 がけくずれ住家防災対策工事（有友宅） 第2回 令和5年12月18日

451,000

9,251,000 盛土法面用植生シートから切土法面用植生マットへ変更、植生工面積の増

四万十市契約 一般第28号 普通河川ヲヲツエ谷川河川災害復旧工事(繰越) 第2回 令和6年2月22日

979,000

13,244,000 石材採取率を0％に変更

四万十市契約 一般第29号 準用河川催合川・市道中角線 災害復旧工事（繰越） 第1回 令和5年12月19日

1,001,000

5,390,000 並びに現場の湧水状況による水替施工条件の変更①路面から排水先がないため、オーバーレイを削除①農道の舗装の全面復旧、②土木歩掛で対応できないためモッコ使用の歩掛に変更、③①現地精査による諸数量変更、②掘削土質に応じた残土処分先及び舗装面積の変更、四万十市契約 一般第30号 市道赤松団地線道路改良工事

第1回 令和5年11月2日

374,000

10,395,000 ①路面に水溜りができないよう舗装範囲を増、②排水処理を追加、③その他数量精査

四万十市契約 一般第31号 市道石橋線道路改良工事

第1回 令和5年10月18日

946,000

7,326,000 の他数量精査①軟弱土が多く、埋戻しに適さないため搬入土に変更、②雨天時の水替えの追加、③そ①ひび割れ補修工、ボルト設置追加、②予定より短い期間の施工のため、足場工、安全四万十市契約 一般第33号 市道口屋内宇和島線（口屋内大橋）橋梁修繕工事（繰越） 第1回 令和6年2月15日 △ 2,662,000 110,638,000 対策費、交通誘導警備員の減、③溶出試験費の削除①残土処分搬出先の変更

四万十市契約 一般第34号 四万十市道路橋（池田橋、ヒヨミネ第２橋、小川口橋）橋梁補修工事（繰越） 第1回 令和5年12月1日 △ 143,000

3,135,000 ②床版設置歩掛、取壊し工数量、交通誘導員人数の精査

四万十市契約 一般第35号 市道高瀬線（高瀬橋）橋梁修繕工事（繰越） 第1回 令和6年3月4日 △ 7,216,000

96,734,000 施工方法の変更、それに伴う各種数量等変更

四万十市契約 一般第36号 四万十市道路橋（ミヤバラ橋、今成２号橋、川登３号橋、宮岡橋）橋梁補修工事（繰越） 第1回 令和5年11月17日

913,000

四万十市契約 一般第38号 準用河川奥ノ切川・市道奥ノ切２号線 災害復旧工事 第1回 令和5年12月27日 △ 1,342,000①コンクリート殻処分数量を実績数量に変更、②交通誘導員を削除、③水替え追加、水6,721,000 替え困難な箇所の締切工への変更、④補修材の変更、補修面積の増①仮設残土の運搬距離、処分料変更、②掛樋工の追加施工、ヒューム管新材追加使

9,361,000 用、③諸経費補正、各種数量の精査に伴う変更

四万十市契約 一般第39号 西土佐中半ナリコ 水路災害復旧工事（繰越） 第3回 令和6年3月14日

1,144,000

15,884,000 ①仮設工の変更、②既設水道管の仮移設、③大型ハイパーマットの減

四万十市契約 一般第40号 用井地区耐震性貯水槽整備工事（繰越） 第1回 令和5年12月8日

242,000

13,772,000 工事実績に合わせた数量精査

四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

変更回数

変更契約日

変更内容
変更額 変更後の金額

変更理由①コンクリート取壊し追加、②週休２日制モデル工事追加、③堤防管理道の仮舗装追加、四万十市契約 一般第41号 市道利岡田野川藤線道路改良工事

第1回 令和6年3月11日 △ 1,595,000

55,759,000 ④切梁設置が不要になるよう施工方法変更、⑤ブロックマット工面積減、⑥交通誘導員人数減①週休２日制モデル工事追加、②ペトロラタム防食工延長、土工数量変更、③遊覧船発

四万十市契約 一般第42号 市道佐田今成線（今成橋）橋梁修繕工事（繰越） 第1回 令和6年3月8日

3,762,000

54,241,000 着場移設費、④標準バックホウからロングアームバックホウによる採掘への変更、他

四万十市契約 一般第43号 市道具同三里線（三里橋）橋梁修繕工事（繰越） 第1回 令和6年1月24日

1,727,000 121,407,000 の数量変更①運搬に係る数量の削除、②鋼材の長さ及び気中、水中溶接の数量変更、③仮設道路

四万十市契約 一般第46号 市道口屋内宇和島線（口屋内トンネル）トンネル修繕工事（繰越） 第1回 令和6年2月21日

297,000

15,147,000 交通誘導警備員の増

四万十市契約 一般第47号 林道日見須大成川線道路改良工事

第1回 令和6年1月19日

286,000

15,136,000 の施工が可能なため、交通誘導員の数を変更

四万十市契約 一般第48号 林道片魚四手ノ川線道路改良工事

第1回 令和5年11月17日

2,090,000

20,020,000 ①舗装の施工延長、面積の増、②舗装版取壊し数量の増四万十市契約 一般第49号 市道白岩用井線道路改良工事

第1回 令和5年9月26日 △ 154,000

四万十市契約 一般第50号 市道大サイダ線舗装補修工事

第1回 令和5年11月15日

660,000

4,444,000 囲を変更、③2工区終点側に摺り付けを追加

四万十市契約 一般第52号 江川地区緊急用ヘリコプター離着陸場整備工事 第1回 令和6年2月13日

2,640,000

26,290,000 の補修、④上記作業の追加による工期延長、⑤交通誘導警備員の減

四万十市契約 一般第53号 市道亀ノ甲田野川橋線 道路改良工事 第2回 令和6年3月15日 △ 781,000
四万十市契約 一般第54号 四万十市道路橋（ｺｸﾊﾝｻﾞｺ橋・勝間川橋・上分橋・中通橋）修繕工事（繰越） 第1回 令和6年3月6日
四万十市契約 一般第55号 市道楠島川線外舗装補修工事

649,000

第1回 令和5年11月29日 △ 682,000①地盤線に相違があるため、土工及び法枠工の数量を変更、②想定より少ない日数で施工延長を少し短縮し区画線の数量を変更。中央線は全区間破線としていたが、交差点

2,486,000 及び横断歩道手間30ｍ区間を破線から実線へ変更①オーバーレイ施工ができない箇所を打ち換えに変更、②打ち換えとオーバーレイの範①除草、整地等の準備作業を追加、②防草コンクリートの追加施工、③経路となる市道①土砂の運搬距離の変更、②路側部住宅への進入路及び敷地の復旧、給水施設の移17,050,000 転、③既設通信線の移設、④取合道の施工の中止①吹付より左官工法への変更、②上分橋のIPH工法への変更、③勝間川橋を施工から除27,456,000 外、④その他数量精査

11,154,000 ①施工測量の結果、延長、幅員を精査、②施工日数減少のため、交通誘導員の減四万十市契約 一般第56号 市道古津賀第２団地１７号線 側溝補修工事 第1回 令和5年11月15日

154,000

2,981,000 ①工事期間が増加したため、交通誘導警備員の増、②給水管の布設替えの追加施工

四万十市契約 一般第57号 普通河川走リ川川 河川浚渫工事（繰越） 第1回 令和5年10月25日

308,000

7,403,000 廃処分、④週休２日制モデル工事追加

1,320,000

15,466,000 ①地盤線の変更、②コンクリート取壊しの追加、③横断管の施工追加、④舗装面積の増

四万十市契約 一般第58号 市道具同三里線舗装工事（繰越）

第1回 令和5年12月22日②２工区の堆積土が流失したため、２工区を不施工、②１工区の堆積土増、③塩ビの産

四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

変更回数

変更契約日

四万十市契約 一般第59号 市道羽生小路上町線外３路線 道路修景施設整備工事（繰越） 第1回 令和6年2月16日

変更内容
変更額 変更後の金額
7,942,000

変更理由①側溝高の調整追加、②舗装補修の追加、③舗装剥ぎ取り方法の変更、④既設区画線

80,047,000 の復旧の追加①掘削残土の搬出先変更

四万十市契約 一般第61号 楠島法定外公共物（道路）・森沢法定外公共物（水路）災害復旧工事（繰越） 第1回 令和6年1月25日 △ 3,278,000

3,322,000 ②仮設工に係る工法変更、並びに掛樋工の中止に伴う削除

四万十市契約 一般第64号 林道日見須大成川線舗装補修工事

第1回 令和5年11月24日

11,0002,189,000 ①施工箇所④の範囲10ｍ拡大、②施工箇所①③の範囲縮小

四万十市契約 一般第65号 仲瀬公園遊具更新工事

第1回 令和6年2月14日

121,000

8,173,000 ②数量精査

四万十市契約 一般第66号 市道長池不破線・市道実崎線 道路整備工事 第1回 令和5年12月15日

880,000

4,873,000 規模土工に変更、③その他、諸数量の精査による四万十市契約 一般第67号 市道上谷線側溝補修工事

第1回 令和5年12月21日

242,000

1,837,000 せる、③交通誘導員を増四万十市契約 一般第68号 市道大田天王線 側溝整備工事

第1回 令和5年11月24日

1,100,000

6,435,000 に変更、③防火水槽標識の位置変更、④集水桝の設置を取り止め、側溝布設に変更

四万十市契約 一般第69号 普通河川小谷川 河川整備工事

第1回 令和6年1月19日

616,000

7,579,000 ②その他諸数量を精査

四万十市契約 一般第70号 普通河川浅村川・普通河川白皇谷川 河川浚渫工事 第1回 令和5年12月6日

2,354,000

10,868,000 を追加①週休２日制モデル工事追加①As取壊し数量及び交通誘導員を実績に合わせ変更、②実崎線について、取壊しを小①周辺家屋からの排水の合流部に集水桝を設置、②既設舗装取壊し数量を実績に合わ①採掘土を処分、客土として砕石現場搬入、②防火水槽のマンホール蓋、蓋受けを新設①ブロック積面積を割付に合わせて変更①堆積土が一部流失したため、土量の減、②バックホウを0.8から0.45に変更、③敷鉄板①河床勾配を保つ程度の浚渫に変更、②交通誘導員を減、③河川内の樹木等を処分、四万十市契約 一般第70号 普通河川浅村川・普通河川白皇谷川 河川浚渫工事 第2回 令和5年12月22日 △ 869,000

9,999,000 ④有料処分場への搬入不可により受注者保有の残土場で処分に変更

四万十市契約 一般第71号 市道掃地山藤ノ川線道路改良工事

23,540,000 工の削除、④仮舗装工の変更

第2回 令和6年4月23日 △ 1,210,000①交通誘導員の減、②モルタル吹付数量及び気泡混合軽量盛土の変更、③工事用道路①笠木取外しをｱﾙﾐ防水押え撤去に変更し、防水押えを塩ビ被覆鋼板に変更、②屋上架四万十市契約 一般第72号 令和５年度元町第１住宅屋上防水・外壁改修工事 第1回 令和6年1月16日 △ 2,642,200

21,557,800 台ﾓﾙﾀﾙ浮き、ラッキング追加、③改修数量を変更

四万十市契約 一般第73号 市道桜町東町線 側溝補修工事

第1回 令和5年11月30日

935,000

5,995,000 ②オーバーレイ追加施工

四万十市契約 一般第74号 市道上町南北３号線 道路整備工事

第1回 令和5年12月21日

561,000

2,739,000 ②その他諸数量を精査

四万十市契約 一般第75号 市道大橋通１号線道路改良工事（繰越） 第1回 令和6年3月11日

3,740,000

38,060,000 その他諸数量を精査①既設標識柱の移設①側溝基礎をプレキャストコンクリート基礎板に変更①基礎砕石厚を200mmに変更、②取り合わせとなる市道五月4号線を一部追加施工、③

四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

変更回数

変更契約日

変更内容
変更額 変更後の金額

変更理由

四万十市契約 一般第76号 令和５年度旧具同団地共同住宅解体工事 第1回 令和5年12月13日△ 6,600

5,977,400 実績により、産廃数量及び交通誘導員人数を変更

四万十市契約 一般第77号 市道渡川田黒線側溝補修工事

第1回 令和5年11月22日

231,000

2,673,000 は砕石使用に変更、③As殻、Con殻処分を実績に合わせて変更

四万十市契約 一般第79号 林道宮の奥線暗渠改良工事（繰越）

第2回 令和6年3月25日

363,000

6,688,000 延長、③不要となった敷鉄板の撤去

四万十市契約 一般第80号 市道蕨谷線・市道奥ノ切線・市道大用線 舗装補修工事 第1回 令和6年1月12日

374,000

4,136,000 更、交通誘導員を実績に合わせ変更①土質が粘性土で埋戻しに適さないため、受注者の保有する残土場で処分、②埋戻し土①コンクリート構造物取壊しを実績に合わせ変更、②コンクリート取壊しに要する日数を①市道蕨谷線の起点25ｍ、終点6ｍを延長、②As殻、Con殻処分数量を実績に合わせ変

四万十市契約 一般第83号 四万十市総合文化センター駐車場舗装整備工事 第2回 令和6年5月22日 11,484,000 114,609,000 別紙変更理由書のとおり
四万十市契約 一般第83号 四万十市総合文化センター駐車場舗装整備工事 第3回 令和6年6月27日

539,000 115,148,000 別紙変更理由書のとおり①オーバーレイ面積の減、②給水管の布設替工追加、③下水道マンホール蓋調整工追四万十市契約 一般第84号 市道年金センター通線 側溝補修工事 第1回 令和6年2月15日 △ 253,000

4,202,000 加

四万十市契約 一般第85号 四万十市道路橋（小原橋）橋梁修繕工事（繰越） 第1回 令和6年3月11日 △ 1,155,000

12,628,000 の他諸数量を精査

四万十市契約 一般第86号 市道カナリヤ団地1号線側溝補修工事 第1回 令和6年3月13日

66,0007,216,000 数量、交通誘導員人数について、実績に合わせ変更

四万十市契約 一般第87号 市道イセキ線 道路改良工事

第3回 令和6年5月24日

198,000

9,636,000 ②諸数量の精算変更

四万十市契約 一般第88号 普通河川枝近川河川災害復旧工事

第1回 令和6年3月8日 △ 902,000

四万十市契約 一般第89号 市道滝ノ奥線道路災害復旧工事

第1回 令和6年1月30日

33,0005,610,000 Con取壊し処分追加

四万十市契約 一般第90号 市道奈路１号線道路整備工事

第1回 令和6年2月23日

198,000

3,960,000 溝暗渠型に、④側溝基礎をプレキャストに変更、⑤水替え工削除、⑥その他諸数量を精①ひび割れ補修の数量増、②塗装面積に応じた数量変更、③防水シート追加施工、④そ①1号U型側溝をP8.0から8mの間で道路の線形に合う1mものに変更、②Con殻、As処分①土のう積工の追加

8,448,000 ①残土処分場の変更、②仮設道路工の減、③交通誘導員の増、④その他諸数量の精査①U字側溝を1ｍ延長、現場打水路を減、②As舗装面積増、③横断側溝の延長増、VS側
査①割付の変更、②コンクリート取壊し数量の増、③舗装厚の変更、④日数増による交通

四万十市契約 一般第91号 市道佐岡下田分岐線他 側溝補修工事 第2回 令和6年3月14日

1,331,000

5,929,000 誘導員の増、敷鉄板設置

四万十市契約 一般第92号 仲瀬公園園路改修工事△ 66,000

3,223,000 舗装面積の減、不陸整生を補足材ありに変更

第1回 令和6年1月17日

四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

四万十市契約 一般第93号 市道市野々線道路改良工事

変更回数

変更契約日

変更内容
変更額 変更後の金額

第1回 令和6年2月8日

22,000

四万十市契約 一般第94号 市道下木戸イルノ上エ線 道路整備工事 第1回 令和6年3月5日

1,628,000

変更理由

2,409,000 路側防護柵の延長を1ｍ増①埋戻材を購入土に変更、②敷鉄板を追加、③仮設道にすりつけ盛土を追加施工、④破

7,249,000 損した暗渠配水管を復旧⑤交通誘導員の減①地盤改良工事において、浅い位置で固い地層があることから、先行掘削を追加施工、四万十市契約 一般第95号 具同保育所移転改築事業建築主体工事 第2回 令和6年3月21日 △ 228,800 657,571,200 ②地盤改良工事の実績数量（延長）での精算
四万十市契約 一般第95号 具同保育所移転改築事業建築主体工事 第3回 令和6年7月18日

4,714,600 662,285,800 ①基礎形状の一部変更、②土間下砕石と型枠の数量増

四万十市契約 一般第95号 具同保育所移転改築事業建築主体工事 第4回 令和6年8月9日 10,090,300 672,376,100 CLTの調達に時間を要するため日数増、また諸経費が日数に応じ増加①外部足場の取りやめ、②産業廃棄物処分実績の精査、③浄化槽の配管、配線の施工

四万十市契約 一般第98号 令和５年度四万十市立東山小学校既存校舎解体工事 第2回 令和6年3月26日 △ 2,543,200

93,156,800 範囲の減少、④その他

四万十市契約 一般第99号 市道鴨川線道路災害復旧工事

21,571,000 掘削等の土量及び吹付枠の面積の増

第2回 令和6年7月12日

2,981,000

四万十市契約 一般第100号 市道衛生センター線道路災害復旧工事 第2回 令和6年6月18日

77,00083,534,000 工事実績に合わせた数量精査

四万十市契約 一般第101号 西土佐江川﨑カゲヒラ 道路災害復旧工事 第1回 令和6年2月26日

22,0001,562,000 ②舗装の復旧の増

四万十市契約 一般第102号 市道角崎堤防線道路改良工事

第2回 令和6年6月14日 △ 1,584,000

四万十市契約 一般第103号 がけくずれ住家防災対策工事（宮岡宅） 第2回 令和6年7月17日 △ 605,000①足場工の削除①舗装版破砕を機械施工に変更

6,270,000 ②工事実績に合わせた数量精査
19,085,000 吹付枠の面積減少①足場等仮設物の数量減、②補強計画を見直し、補強壁の仕様及び金物の変更、③産

四万十市契約 一般第106号 令和５年度公営橘住宅・用井第３共同住宅耐震補強工事 第1回 令和6年3月6日

29,513

4,092,000 廃数量の変更

四万十市契約 一般第107号 市道大名鹿線・市道名鹿山ノ手１号線 道路災害復旧工事 第2回 令和6年8月27日

869,000

46,849,000 範囲では十分な路面排水が確保ないため、流失範囲も追加で打ち換える、②出水が長①85号市道大名鹿線、表層を剥ぎ取りした結果、路盤の流失を確認。 当初の舗装復旧
期化し水替日数や敷鉄板の供用日数が増。

四万十市契約 一般第109号 四万十市道路橋（坂本橋）橋梁修繕工事 第1回 令和6年6月26日
四万十市契約 一般第110号 市道諏訪線道路改良工事

第1回 令和6年5月20日①橋梁点検車の追加、②設計寸法通りの取壊しができないため、床版底まで取壊し・復3,300,000

32,714,000 旧、③敷鉄板の追加、④交通誘導警備員の減

561,000

17,787,000 型擁壁作成のため、工期延長①購入土から採取土に変更、②L型擁壁延長増、③湧水のため水替工追加、④特殊なL

四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

変更回数

変更契約日

変更内容
変更額 変更後の金額

変更理由①道路面から田への乗り入れ用に昇降路追加

四万十市契約 一般第110号 市道諏訪線道路改良工事

第2回 令和6年7月22日

1,518,000

19,305,000 ②工事実績に合わせた数量精査

四万十市契約 一般第111号 市道中山馬越線道路改良工事

第1回 令和6年5月28日

935,000

13,420,000 ②交通誘導員を実績数量へ変更

四万十市契約 一般第112号 商店街駐車場舗装工事

第1回 令和6年3月6日

451,000

4,884,000 が確認されたため、取壊し四万十市契約 一般第113号 普通河川横山川・トイシノ谷川河川災害復旧工事 第2回 令和6年6月26日

506,000

13,684,000 水ポンプ運転日数を実績数量に、橋長の変更、高力ボルトによる固定追加、仮設道路の①支線道路との高低差解消のため、取合い舗装、横断溝追加①照明設備の追加、②車止めブロックの追加、③横断防止柵の基礎部分にコンクリート①横山川、排水ポンプ運転日数を実績数量に、②トイシノ谷川、残土処理場の変更、排延長、土量変更①As殻運搬処分量を実績数量に変更

四万十市契約 一般第115号 市道初崎宮ノ沢線 辺地対策整備工事（繰越） 第1回 令和6年2月13日

165,000

2,728,000 ②不陸整正に補足材追加

四万十市契約 一般第116号 五月公園再整備工事（電気設備工事） 第2回 令和6年8月30日

3,632,200

13,730,200 別紙変更理由書のとおり①残土処分数量、As処分数量、交通誘導員数を実績に合わせて変更、②その他諸数量

四万十市契約 一般第119号 市道勝間川線 辺地対策整備工事(繰越) 第1回 令和6年2月15日 △ 99,000

1,672,000 を精査

四万十市契約 一般第122号 四万十市総合文化センター屋外付帯施設整備工事 第2回 令和6年4月24日 △ 1,210,000

88,660,000 別紙変更理由書のとおり①崖予、交通誘導員の減、敷鉄板運搬費の削除

四万十市契約 一般第123号 がけくずれ住家防災対策工事（安田宅）・市道井沢団地２号線災害復旧工事 第2回 令和6年7月12日

143,000

14,641,000 ②単災、鉄筋長の変更、構造物撤去の数量精査、敷鉄板運搬費計上、モルタル吹付工の数量精査①ひび割れ補修工の工法見直し、数量変更、②単管傾斜足場面積の増、③ひび割れ補

四万十市契約 一般第124号 具同自由ヶ丘調整池改修工事

第2回 令和6年6月7日△ 77,000

四万十市契約 一般第124号 具同自由ヶ丘調整池改修工事

第3回 令和6年7月26日

154,000

5,027,000 ②ひび割れ補修の使用材料を実績数量に変更

四万十市契約 一般第126号 市道掃地山藤ノ川線・市道奥ノ切線 道路災害復旧工事 第2回 令和6年6月7日

264,000

13,915,000 リート施工とする、③誘導警備員の配置人数が増

四万十市契約 一般第132号 八束地区消防屯所跡地災害復旧工事 第1回 令和6年4月30日

946,000

2,926,000 処分数量変更、④週休２日制モデル工事の実施

四万十市契約 一般第133号 がけくずれ住家防災対策工事（森本宅） 第2回 令和6年7月1日 △ 429,000
四万十市契約 一般第134号 がけくずれ住家防災対策工事（山﨑宅） 第2回 令和6年6月14日

440,000

4,873,000 修工法の見直しに日数を要したため、必要な日数追加①オリフィス改修の中止①管理横断を追加（P=3.0、P=6.0）及びブロック高を延伸した、②P=3.0地点を基礎コンク①転石の破砕を追加、②安価な受注者保有の残土場へ変更、③交通誘導員及び支障木

5,236,000 ①週休２日制モデル工事追加、②取合モルタル吹付の追加、③交通誘導警備員の減①土工の増

4,796,000 ②P3.5より終点側3mにおいて、崩土の撤去（切り直し）

四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

変更回数

変更契約日

変更内容
変更額 変更後の金額

変更理由①コンクリート構造物撤去を実績数量に変更

四万十市契約 一般第135号 普通河川平野川河川災害復旧工事

第1回 令和6年5月22日

671,000

3,223,000 ②護岸と背後地の高低差が大きい場所への摺付追加

四万十市契約 一般第137号 市道滝ノ奥線道路改良工事

第1回 令和6年7月9日

2,233,000

13,783,000 に合わせ精算①施工延長(4m)、②落石防護網工延長、③機械経費の追加、④交通誘導警備員を実績

四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

変更回数

変更契約日

変更内容
変更額 変更後の金額

四万十市教育委員会契約

四教契第131号 令和５年度スクールミールなかむらみなみ改修工事(建築主体工事)

第1回 令和5年8月24日 △ 374,000

1,551,000

四万十市教育委員会契約

四教契第135号 令和5年度ｽｸｰﾙﾐｰﾙなかむらみなみ改修工事（機械設備工事）

第1回 令和5年8月24日△ 64,900

2,877,600

四万十市教育委員会契約

四教契第208号 令和５年度四万十市立中村西中学校屋外倉庫設置工事 第2回 令和6年3月18日

261,800

変更理由①倉庫設置箇所に丸太ベンチ４台があり、工事に支障があり撤去を追加、②残土を場内

4,551,800 敷均しとしていたが処分し、新たに真砂土を追加

四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

変更回数

変更契約日

変更内容
変更額 変更後の金額

変更理由①配水管と平行する給水管が、工事の支障となるため撤去・仮移設、②側溝を取壊し予

四万十市水道事業契約

一般第1号 具同地区具同存置配水管撤去工事（1期工事） 第1回 令和5年6月15日 △ 363,000

2,013,000 定であったが、取壊しを行わない事にした為の変更

四万十市水道事業契約

一般第2号 中村地区水道基幹管路布設替工事後舗装復旧工事（竹島） 第1回 令和5年10月2日 △ 935,000

23,639,000 更、④実作業日数の短縮に伴う交通誘導員の減

四万十市水道事業契約

一般第4号 中村地区水道基幹管路布設替工事（後川橋他工区） 第2回 令和6年3月19日

297,000

49,027,000

四万十市水道事業契約

一般第5号 中村地区安並配水管布設工事

第1回 令和5年9月1日

231,000

5,225,000 有する残土場に変更

四万十市水道事業契約

一般第6号 中村地区古津賀第一団地配水管布設替工事 第1回 令和5年10月12日

363,000

8,316,000 化等により、圧着による止水方法へ変更

四万十市水道事業契約

一般第8号 具同新水源整備工事（廻り配管他）

四万十市水道事業契約

一般第9号 中村地区中村百笑町配水管布設替工事 第2回 令和5年11月22日

四万十市水道事業契約

一般第10号 中村地区滅菌機室建築主体工事

四万十市水道事業契約

一般第11号 江川﨑水道施設整備工事(浄水場整備) 第2回 令和6年4月30日 15,818,000 197,318,000

四万十市水道事業契約

一般第12号 中村地区浄水（滅菌）施設整備工事

四万十市水道事業契約

一般第13号 中村地区水道基幹管路廃止工事（鍋島工区） 第2回 令和6年3月19日 △ 737,000

四万十市水道事業契約

一般第14号 八束地区間崎配水管布設替工事（１工区） 第1回 令和6年1月18日

四万十市水道事業契約

一般第15号 中村地区他消火栓更新工事

四万十市水道事業契約

一般第16号 四万十市水道遠方監視システム整備工事 第1回 令和6年2月22日

四万十市水道事業契約

一般第17号 中村地区水道基幹管路布設替工事（安並工区） 第1回 令和6年3月15日 △ 1,727,000

第2回 令和6年3月22日 △ 3,817,000

第2回 令和6年2月28日①路盤材を流用品に変更したい、②週休２日制による補正、③残土処理場について変①支障物となる構造物を下越しするために曲管を追加、②有料残土場から受注者が所①不明管が発見され、使用する可能性があるため接合替箇所の追加、②止水栓の老朽揚水試験に必要となる仮設配管の埋設を可能とするため、コンクリート舗装及び片開き引

81,785,000 戸設置を中止し、揚水試験完了後の施工とする

1,727,000

5,467,000

102,300

20,507,300 産廃数量及び交通誘導員を実績数量にて精算

第1回 令和6年3月5日 △ 1,034,000

957,000

第1回 令和5年12月26日 △ 836,000

3,322,000①旧施設の使用が可能なため、仮設注入管の設置を除く。②必要情報量を確保出来な

37,576,000 いため、ケーブル容量を変更。

配水管の埋設深度が異なり土工断面が変更。配管について各現場状況に差異があり、

23,463,000 実際の現場配管に合わせ変更。接合替件数が増加。

①一部区間を側溝内上面への吊り配管へと変更。吊り金具の追加及び土工延長が減、

10,527,000 ②既設管との離隔距離を確保した配管位置へ変更。舗装復旧面積が増①交通量が少なかったため、作業日数短縮、交通誘導員減。②掘削を行った結果継手等

3,344,000 がなく、消火栓設置作業可能により施工延長減。

故障していた配水流量計の交換を追加計上。配水流量計の納期、運転試験等の日数を23,782,000 考慮し工期延長①既設舗装厚が想定と異なり、掘削断面を変更。産廃処理方法をマニフェスト集計に変26,433,000 更、②給水管の分岐方法の変更を行わず既設状況を復元する

四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

変更回数

変更契約日

変更内容
変更額 変更後の金額

変更理由①不断水簡易仕切弁設置を管路末端側に位置変更

四万十市水道事業契約

一般第18号 八束地区間崎配水管布設替工事（２工区） 第1回 令和6年1月22日

297,000

5,192,000 ②残土処分場を受注者が所有する残土場に変更

四万十市水道事業契約

一般第19号 中村地区百笑送水管更新工事

第1回 令和6年3月12日

407,000

37,257,000 弁の掘削範囲が配管土工断面と重複するため、掘削断面を２断面から１断面に統一

四万十市水道事業契約

一般第20号 具同地区水道基幹管路布設替工事（具同工区） 第1回 令和6年2月29日

242,000

31,262,000

四万十市水道事業契約

一般第22号 江川﨑水道施設整備工事（電気・滅菌機室整備） 第3回 令和6年6月10日 △ 83,600

6,296,400①基礎全て取壊し復旧予定であったが、影響部のみの取壊し及び復旧に変更、②切替

四万十市工事契約（令和５年度）変更

契約種別

契約番号

工事/業務名

変更回数

変更契約日

変更内容
変更額 変更後の金額

変更理由①交通誘導警備員の配置人数減。実施工日数に合わせて数量減、②終点付近に著しい

四万十市下水道事業契約

一般第9号 市道緑ヶ丘１号線舗装復旧工事(繰越) 第1回 令和6年1月29日 △ 110,000

3,619,000 路面損傷を確認したため、区間を追加

四万十市下水道事業契約

一般第11号 緑ヶ丘団地汚水枝線工事

46,915,000

第1回 令和6年8月16日 △ 4,763,000