IPv4アドレス枯渇対応
アクションプラン
2010.06版

2010.06.4
IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan

1

目次
本資料についてアクションプラン策定にあたっての考え方
現状における進捗状況評価
この半年間のIPv4アドレス枯渇対応に関するトピック
アクションプラン： ネットワーク関連（ISP、iDCなど）
アクションプラン： サービス(ASP/CSP)関連
アクションプラン/進捗状況： 企業ユーザ関連（官庁/自治体等を含む）
アクションプラン： その他のプレイヤー

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan

234567121516本資料について
・ 本資料は、早ければ2011年にも想定されるIPv4アドレス枯渇問題に対応するにあたって、日本における各事業者のアクションプランの推奨パターンをまとめたものである。IPv4アドレス枯渇対応タスクフォースでは、各事業者がこのアクションプランに基づき、自社の状況を検討した上で、各々の状況に合わせたアクションプランを立案して実行していくことにより、インターネット業界全体でより円滑にこの問題を乗り切ることを期待している。
・ なお、本資料はその時々の最新の状況に合わせ、定期的に見直す。
・ 2009.10版では、NTT NGNの実現時期確定にあわせて一部の線表を引き直した上で、最新状況を付記した。
・ 2010.6版では、各事業者ごとの線表自体の見直しは行わず、進捗状況を評価すると共に、最新状況を付記した。
更新履歴
日付

バージョン

内容

2009年2月17日

2009.2版

IPv4アドレス枯渇対応アクションプランの初版として策定、発行

2009年10月5日

2009.10版

NTT NGN実現時期確定に合わせた線表引直し他

2010年6月4日

2010.6版

IPv4アドレス枯渇対応の最新状況に合わせた見直しと修正

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan3

アクションプラン策定にあたっての考え方
総務省において開催された「IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会」第二次中間報告書（2010年3月）において指摘されているとおり、2011年初頭をターゲットとする。
・ IPv4アドレス在庫の枯渇時期については、上記報告書において、以下のとおり予測されている。
- 国際的在庫（IANA Pool）の枯渇は、2011年中頃～後半- 日本国内で利用するアドレスの補充が不可能となるのは、2012年中頃

・ 一方、G.Huston氏の最新予測（2010年5月現在）では、- IANAにおける枯渇日については2011年3Q～4Q- APNICにおける枯渇日については2012年1Q～2Qとされている。（web上で日々データが更新されているため、日々枯渇予測日が変わる。）
・ 枯渇時期は、景気後退による設備投資減で延びる可能性がある一方で、ワイヤレスブロードバンドサービスサービスでの利用の加速化、アジアを中心とする需要の拡大、駆け込み需要などの理由で早まる可能性もある。
・ したがって、現時点では従来のとおり、ターゲットを2011年初頭とする。
※ 「IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会」 http://www.soumu.go.jp/main_content/000058238.pdf

ただし、アクションプラン自体は、少し時間的な幅を持たせたモデルとした。事業者は自社の状況とリスクを考慮し、自社に最適なスケジュールを立てていくべきである。
最も対応の遅い事業者でもJPNIC/APNIC枯渇時期には対応を完了すべき。
本アクションプランはアドレス消費状況やIPv6技術課題検討進捗度合い、IPv6利用サービスの開始予定などを見て、随時改定していくこととする。
Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan4現状における進捗状況評価
ISPのIPv4アドレス枯渇対応が進む・ NTT NGNのIPv6接続方式(トンネル方式、ネイティブ方式)の詳細が確定
・ ネイティブ方式で接続を提供する事業者も決定
・ NGNでIPv6接続が開始される2011年4月に向けて各ISPで準備が進んでいる

総務省による情報開示ガイドラインの制定
・ ISPのIPv4アドレス枯渇対応に関する適切な広報を促進するために策定
・ 2010年夏ごろには、各ISPから情報提供が進むことが期待される

その他のプレーヤの状況
・ iDC、ASP/CSPでも一部の事業者ではIPv6対応が進んでいるが、未対応の事業者もあり二極分化が進んでいる

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan5

この半年間(2009.10版制定以降)のIPv4アドレス枯渇に関するトピック
/8ブロックの払い出しはほぼ予測通り・ 2010年1月には/8のIANA在庫が24ブロックとなり、全体の10%を切った。
・ その後も払い出しが進み、2010年6月現在の在庫は16ブロック。(全体の6%)NGNのIPv6インターネット接続に関して、ネイティブ方式による接続事業者が決定
・ 2009年12月4日、ネイティブ方式の接続事業者が、BBIX、日本インターネットエクスチェンジ、インターネットマルチフィードの3社に決定。2011年4月のサービスインへ向けて準備が進んでいる。

IPv6サービスリストを公開（IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース）・ 2010年2月22日より公開、6月現在13社61サービス。
（http://www.kokatsu.jp/blog/ipv4/data/ipv6service-list.html）

ISPのIPv4アドレス在庫枯渇対応に関する情報開示ガイドラインの制定（総務省）
・ 2010年4月23日より公開（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban04_000022.html）

6RD方式によるIPv6接続サービスの開始
・ Free Telecom @Franceで提供開始
・ ソフトバンクグループでも2010年4月より順次サービスを開始

その他コンテンツ側の動き
・ 2009年 Google の検索機能のIPv6対応を完了
・ 2010年2月5日 Youtube のIPv6対応が完了
Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan6

アクションプラン：ネットワーク関連（ISP、iDCなど）
ネットワーク関連事業者にとって、IPv4アドレス枯渇対応に必要な典型的なアクションリストは以下の通りである。
1. 枯渇対応方針決定・経営判断
i. 枯渇問題の自社への影響を分析する
ii. 枯渇対応方針について経営判断を行う
 例：非対応、対応手段（IPv6、LSN等）、対応時期,、アクセス網方式など

2. 事業計画検討・サービス企画立案
i.

方針のブレークダウン及び事業計画を検討する
 例：サービス企画、ネットワーク概要設計、運用方式・システム検討など
 事業計画決定を踏まえてすべてのスケジュールが走り出す

3. 設計・技術検証
4. 機器選定・調達・構築・運用システム準備
5. 要員教育
6. 基本サービス開始

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan7

推奨スケジュールアクションプラン：ネットワーク関連(ISP)

デッドラインスケジュール

ネットワーク関連プレーヤー(ISP)におけるアクションプラン（基本形）2010.6版 ： カレンダー年表示

2008
3Q
7

2009

2010

2011

2012
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9
IANA枯渇枯渇対応方針検討
方針検討△ IANA枯渇予測
経営判断

RIR枯渇予測 △方針についての経営判断△ NGNによるISPのIPv6接続開始

計画検討・企画

事業計画検討・サービス企画

経営判断の時期が1年ずれると全体のスケジュールも1年後ろ倒しとなる事業計画の決定◆NTT NGNのIPv6対応時期をターゲットに、IPv6接続のサービスを開始する

決定

設計・技術検証（テストベッド検証）
機器選定◆サービス開発に2年を想定。サービスイン予定から逆線表を引いている◆予算化のため3月決算期
会社は1Ｑに判断

技術検証◆遅くてもJPNIC枯渇には間に合わせる。
IPv6オンリーのユーザが出始めるのに間に合わせる

テストベッド検証
機器選定

機器調達・構築

機器調達・構築

運用システム準備

運用システム準備

要員教育
基本サービス開始

JPNIC枯渇

要員教育◆CATVなどの独自のアクセス網を持つ事業者の一部は先行サービス開始Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan

現時点

8

サービスイン

推奨スケジュールアクションプランの進捗状況：ネットワーク関連(ISP)

デッドラインスケジュール

NGNのトンネル方式／ネイティブ方式の仕様が確定
2008
3Q
72009

2010.6版 ： カレンダー年表示

2010

2012
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9
IANA枯渇IPv4枯渇対応についての情報開示

枯渇対応方針検討
方針検討

2011

△ IANA枯渇予測

経営判断

RIR枯渇予測 △方針についての経営判断△ NGNによるISPのIPv6接続開始

計画検討・企画

事業計画検討・サービス企画

経営判断の時期が1年ずれると全体のスケジュールも1年後ろ倒しとなる事業計画の決定決定

設計・技術検証（テストベッド検証）

技術検証

ISP自身のIPv6の提供形態を決定
テストベッド検証

機器選定

機器選定

多くのISPは、この時点をサービスインの機器調達・構築
ターゲットに設定

機器調達・構築
運用システム準備
要員教育

運用システム準備

要員教育

基本サービス開始
現時点

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, JapanJPNIC枯渇

サービスイン

推奨スケジュールアクションプラン：ネットワーク関連(iDC)

デッドラインスケジュール

iDCにおけるアクションプラン（基本形）※特にBtoCが対象 （企業向けは企業のアクションプランを参照のこと）
2010.6版 ： カレンダー年表示

2008
3Q
72009

2010

2011

2012
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9
IANA枯渇枯渇対応方針検討

JPNIC枯渇△ IANA枯渇予測

方針検討
経営判断

RIR枯渇予測 △方針についての経営判断△ NGNによるISPのIPv6接続開始

計画検討・企画

事業計画検討・サービス企画

経営判断の時期が1年ずれると全体のスケジュールも1年後ろ倒しとなる事業計画の決定決定

設計・技術検証（テストベッド検証）◆ISPよりは比較的準備が軽く済むため、準備は1年強で完了することを想定

技術検証
テストベッド検証
機器選定

機器選定
機器調達・構築

機器調達・構築

運用システム準備

運用システム準備

要員教育
基本サービス開始◆ASP/CSPのIPv6検証需要に対応（p11参照）

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan

要員教育

10

サービスイン
現時点◆IPv6のユーザパケットが到達し始める
時期に遅くとも対応

推奨スケジュール

進捗状況：ネットワーク関連(iDC)

デッドラインスケジュール

2010.6版 ： カレンダー年表示

2008
3Q
72009

2010

2011

2012
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9
IANA枯渇枯渇対応方針検討

JPNIC枯渇△ IANA枯渇予測

方針検討
経営判断

RIR枯渇予測 △方針についての経営判断△ NGNによるISPのIPv6接続開始

計画検討・企画

事業計画検討・サービス企画

経営判断の時期が1年ずれると全体のスケジュールも1年後ろ倒しとなる事業計画の決定決定

設計・技術検証（テストベッド検証）
機器選定
機器調達・構築
運用システム準備
要員教育

技術検証
テストベッド検証
機器選定

機器調達・構築

一部のiDCではすでにIPv6対応を完了し運用システム準備ている

要員教育

基本サービス開始

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan11

サービスイン現時点

アクションプラン：サービス(ASP/CSP)関連
サービス(ASP/CSP)関連の典型的なアクションリストは以下の通りである。
1.
2.

枯渇対応方針決定・経営判断
枯渇対応技術検証・構築i.

プラットフォームについての検証、選定、構築
ii.

サービスインフラ環境についての設計、検証、構築

3.

ＤＮＳ、ロードバランサ、ファイアウォールなど

アプリケーション・コンテンツの対応i.

4.

枯渇環境(IPv6, LSN等)でも意図したように動作するようにアプリケーションやコンテンツのチェック

運用システム対応i.

5.

枯渇環境(IPv6, LSN等)でも意図したように動作するように、ログ、データベース、オペレーシ
ョンシステムなどをチェック

回線調達
i.

6.
7.

サーバOS、ミドルウェア

インターネット接続(デュアルスタック等)を選定、調達

要員教育
基本サービス開始

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan

12推奨スケジュール

アクションプラン：サービス（ASP/CSP）関連

デッドラインスケジュール

サービス（ASP/CSP）関連プレーヤーにおけるアクションプラン（基本形）◆iDCのv6サービス開始推奨時期を2010.6版 ： カレンダー年表示
踏まえ、さらに顧客要求、ISP動向等
2008
2009
2010
2011
2012
により機動的に判断
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9
IANA枯渇枯渇対応方針検討

JPNIC枯渇△ IANA枯渇予測△ NGNによるISPのIPv6接続開始

方針検討

方針についての経営判断

RIR枯渇予測 △経営判断

プラットフォームの検証・選定・構築（サーバOS、ミドルウェア）
サービスインフラの検証・設計・構築（DNS、LB、FW）

プラットフォームの検証～構築◆一般にISP等と比べ、比較的短時間での対応が可能であると思われる

インフラの検証～構築

AP、コンテンツ（Web、DB）チェック・対応
AP･コンテンツ検証

運用システム（ログ、DB、オペレーション）チェック・対応◆一部のASP/CSPがIPv6環境の検証を開始

運用システム検証

回線調達
回線調達

◆IPv6のユーザパケットが到達し始めるのに対応

要員教育
要員教育

基本サービス開始

サービスイン
現時点

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan13

推奨スケジュール

進捗状況：サービス（ASP/CSP）関連

2008
3Q
72009

デッドラインスケジュール

まだ方針決定しないASP/ CSPも多い（対応の進んでいるところもあり、二極分化している）2010

2010.6版 ： カレンダー年表示

2011

2012
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9
IANA枯渇枯渇対応方針検討△ IANA枯渇予測△ NGNによるISPのIPv6接続開始

方針検討

方針についての経営判断

RIR枯渇予測 △経営判断

プラットフォームの検証・選定・構築（サーバOS、ミドルウェア）
サービスインフラの検証・設計・構築（DNS、LB、FW）

プラットフォームの検証～構築

インフラの検証～構築

AP、コンテンツ（Web、DB）チェック・対応
AP･コンテンツ検証

運用システム（ログ、DB、オペレーション）
チェック・対応

運用システム検証

回線調達
回線調達要員教育要員教育

基本サービス開始

サービスイン
現時点

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, JapanJPNIC枯渇

14アクションプラン/進捗状況： 企業ユーザ関連（官庁/自治体等を含む）
企業ユーザ関連プレーヤーにおけるアクションプラン（基本形）および進捗状況◆IPv6のユーザパケットが到達し始める
2010のに対応

2010.6版 ： カレンダー年表示

ごく一部の公開サーバを
2009
2011
2012
除いては対応が進んでい
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
ない
7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 92008

IANA枯渇

外部公開サーバ・DMZのデュアル対応
リモートアクセス対応

JPNIC枯渇

DMZ v6化等

IP-VPN対応

IP-VPNのIPv6対応

ASP/SaaS利用

ネットワークに関する事業環境の動向を確認した上で検討する

イントラv6化
現時点

アクションリスト＜外部公開サーバ・DMZのデュアル対応＞
・外からのIPv6アクセスが2011年頃より本格的に来始めるので、その対応が必要＜リモートアクセス対応＞
・2011年頃からリモート端末がIPv6／LSN配下で動作する可能性があり、その対応が必要＜IP-VPN対応＞
・2011年以降に、新拠点がISP IPv6／LSNサービスに接続する可能性あり。IP-VPNのIPv6化に関して検討が必要＜海外拠点対応＞･グローバル企業では2011年頃以降は海外でIPv6回線しか調達できない可能性あり＜イントラｖ6化＞
・特に急ぐ必要はない･ただしWindows系OS（Windows Vista、Windows 7、2008Server等）がデフォルトでIPv6通信をするので、セキュリティ上の注意点が必要
Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan

15

WindowsXPサポート終了△△△
NGNによるISPのIPv6接続開始
IANA枯渇予測
RIR枯渇予測（IPv6ユーザが本格的に出始める）（IPv6オンリーユーザが出始める）△- - - - - - - - - - - - -△ iDCのv6サービス開始推奨時期△- - - - - ASPのv6サービス開始推奨時期

アクションプラン： その他のプレイヤー•

SIer／アウトソーサー関連• 顧客の要望に応じて動くのが基本だが、顧客スケジュール／アクションプランを先取りして、機器検証、ソリューション開発などを準備しておくことがビジネス上、有利となる
 企業向け ⇒ 企業ユーザアクションプランを参照にして、先行的に準備
 ISP/iDC向け ⇒ ネットワーク関連アクションプランを参照にして、先行的に準備•

家電メーカ等• 2011年頃からIPv6/IPv4 Privateサービスが登場し始めるため、一部でUPnPが通らなくなる。このころからインターネットに接続する機器ではIPv6対応が必須になる• 家庭ユーザ• ユーザが購入しているISPによって必要な対応が異なる• 基本的には極力、特定のアクションは必要としない方向でISPでは検討が行われている

Copyright (C) 2009, 2010 Task Force on IPv4 Address Exhaustion, Japan16