令和５年４月１日「香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事」Ｑ＆Ａ

Ｑ１

完全週休２日と４週８休相当との違いを教えてください。

Ａ１

完全週休２日は、土曜日・日曜日を休工とする制度です。４週８休相当は、対象期間内での現場閉所率（休日率）の割合が４週間で８日相当を休工とする制度です。

Ｑ２

要領第２条の週休２日制モデル工事の受注者希望型の対象となる工事を教えて下さい。

Ａ２

受注者希望型は、全ての工事を対象とします。ただし、以下に該当する工事は、対象外とします。
① 現場施工が１週間未満程度の短期間の工事② 通年維持工事や緊急対応工事等③ 社会的要請等により強く早期の工事完成が望まれる工事
例

・災害復旧工事

・供用時期が公表され、施工条件の制約が厳しい工事④ 工事施工時間や施工方法への制約が予測される工事例

通学路時間帯の中断など地域社会からの要望が予測される工事

Ｑ３

工事着手日とはどのような場合ですか。

Ａ３

この場合の工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（施工に先だって現地で行う、調査・測量、現場事務所の設置等工事施工上必要な準備に要する作業等をいう）に着手する日と読み替えてください。
Ｑ４

要領第４条第１項のただし書きの「災害時の緊急対応及び品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業」とはどのような作業ですか。

Ａ４

次のような作業が考えられます。
・災害の発生が予想される場合の予防作業及び災害発生時の対応作業
・コンクリート養生、レイタンス除去作業等の品質を確保するうえで必要な作業
・立入禁止柵の設置、風飛散対策等の第三者災害の防止作業や安全パトロール
・その他、監督員が必要と認めた作業

Ｑ５

要領第４条第２項の「完全週休２日の場合に振替を行う」のはどのような場合ですか。
Ａ５

次のような場合が考えられます。

・近接工事の工程調整の結果、休工にできない場合
・道路使用許可条件や地元要望のため、土曜日又は日曜日しか作業許可がもらえな
い場合・その他、受注者の責（都合）によらず監督員が必要と認めた場合

Ｑ６

要領第４条第２項の「完全週休２日の場合」の振替の考え方を教えて下さい。

Ａ６

休工日を変更する場合は以下のフローとなります。ただし、受注者の責により現場作業を行う場合は、休工の実績として算定しません。

休工日（土日）に作業を行う必要が生じた理由を記載した工事打合せ簿を提出(受注者発議)
受注者の責による土日の作

Q5 に該当する作業であるかはい

業は実績として算定しない

いいえ

受注者の責による旨回等対象期間から除外
振替対応するか

はいする旨回答
いいえ

振替対応でカウントする旨回答

Ｑ７

要領第４条第２項の「休工日の振替を行う」場合の考え方を教えて下さい。

Ａ７

４週８休相当の場合は、事前に監督員との協議により、振替日を決定してください。

完全週休２日の場合は、振替が必要な日を含む前後７日以内の土曜日及び日曜日以外の曜日に休工日を決定してください。ただし降雨、降雪、出水期等で休工日の振替を行う場合は、休工する事を決定した時点で速やかに監督員と協議し決定してください。
Ｑ８

要領第４条第３項で仮に土曜日を作業予定日としていた場合で、雨天などで当日休工とすることとした場合の手続きはどうなりますか。
Ａ８

Ｑ６の手続きと同様に行ってください。ただしこの場合、休工決定後速やかに監督員に連絡して下さい。

Ｑ９

祝日はどのように取り扱えばよいでしょうか。

Ａ９

４週８休相当の場合は、休工すれば休工日の実績とすることができます。完全週休
２日の場合は、祝日がある場合でも、平日と同様に取り扱い、原則として１週間のうち土曜日及び日曜日を休工とすることとします。

Ｑ１０

降雨等による予定外の休工日は、休工日の実績と考えてよいでしょうか。

Ａ１０

降雨や降雪などにより休工する場合は、工事監督員と協議し、休工日の振替を行うことで実績として扱うことが出来ます。この場合、休工を決定した時点で速やかに、振替日を工事監督員と協議して決めてください。完全週休２日の場合は、直後の土日への振替を工事監督員と協議して決めてください。

Ｑ１１

要領第７条の内容とは、具体的にどのようなものになりますか。

Ａ１１

週休２日制モデル工事について、週休２日を確実に実施することが確認できる工程を検討し、工事打合せ簿で意思表示を行うことを指します。なお、具体的な工程表の記載方法については別紙（週休２日確認シート）のとおりです。なお、工期延期を行う（予め繰越を予定している）ことが入札公告等において明記されている工事については、工期延長後の工期で作成してください。

Ｑ１２

要領第８条の工事中標示板は、どのような記載になりますか。

Ａ１２

工事中標示板の記載例は次のようなものです。２日制モデル工事での完全週休２日又は４週８休を区別して記載してください。
「完全週休２日」の場合「４週８休」の場合

Ｑ１３

要領第１１条の工事日報の記載はどのようにすればよいのですか。

Ａ１３

工事日報の記載例は別紙（工事日報）のとおりです。なお、休工日の確保の状況を確認する資料の例として別紙（週休２日確認シート）を参考にしてください。
Ｑ１４

要領第１４条の週休２日制モデル工事の休工実績とはどういうことですか。
また、工事成績評定でどのように評価、反映するのですか。

Ａ１４

休工実績は、次のとおりです。
・４週８休相当以上：２８日のうち休工日数が８日以上（２８．５％）
・４週７休相当以上：２８日のうち休工日数が７日以上（２５．０％以上２８．
５％未満）
・４週６休相当以上：２８日のうち休工日数が６日以上（２１．４％以上２５．
０％未満）
なお、発注者の指示により作業を行った休工日については、やむを得ない場合として振替を行っている場合は、振替前の日を休工としたものとして考えます。
また、上記の取組みを行った工事であっても、工事成績評定には評価、反映しません。

Ｑ１５

要領第１４条の経費の補正の内容はどのようなものですか。

Ａ１５

週休２日制モデル工事（※１）について、受注者希望型は、休工実績に応じ、以下の通りそれぞれの経費に補正係数を乗じるものとします。工事着手前の週休２日にかかる協議の際に、受発注者間で補正率等の確認を行ってください
ただし、工事着手前に週休２日にかかる協議が整わなかった場合については、補正の対象としません。

（※１）週休２日制モデル工事
厚生労働省積算基準・土木工事標準積算基準（電気通信編、機械編、公園編を含む）による工事
休工実績に応じ、それぞれの補正係数を乗じるものとする。
（１）４週８休相当【労 務 費】：１．０５【機械経費(賃料)】：１．０４【共通仮設費】：１．０４【現 場 管 理 費】
：１．０６

（２）４週７休相当【労 務 費】：１．０３【機械経費(賃料)】：１．０３【共通仮設費】：１．０３【現 場 管 理 費】：１．０４（３）４週６休相当【労 務 費】：１．０１【機械経費(賃料)】：１．０１【共通仮設費】：１．０２【現 場 管 理 費】
：１．０３

Ｑ１６①当初完全週休２日で打ち合わせ簿を提出していたが、工事途中で困難になり、４週８休相当へ切り替えたい場合。②週休２日が工事途中で明らかに達成できないとなった場合はどうするのですか。

Ａ１６①工事打合せ簿で完全週休２日から４週８休相当へ切り替える旨の協議を行ってください。以降の休工の確認は、次の資料を参考にしてください。（別紙２日確認シート

週休休日制度切替版）②工事打合せ簿でモデル工事を止める旨の協議を行ってください。この協議が整った場合は、以降の休工の振替などの手続きは不要です。

Ｑ１７

要領第１６条のアンケートの内容はどのようなものですか。

Ａ１７

アンケートは別紙のとおりです。

Ｑ１８

全体の手続きの流れはどのようなものになりますか。

Ａ１８

別紙

Ｑ１９

香川県の週休 2 日制モデル工事要領と異なっている部分がありますが、香川県の手続きフローを参考にしてください。

要領に準じることでもいいですか。
Ａ１９

香川県広域水道企業団発注の工事につきましては、香川県広域水道企業団週休 2 日制モデル工事実施要領に準拠してください。

Ｑ２０工事完成時とはいつまでのことをいいますか。

Ａ２０

工事完成時とは、要領第１１条に記載の休日確保の状況を工事監督員に工事打合せ簿で報告した日までをいいます。

「週休2日制モデル工事」を選択した工事における手続きフロー
受注者希望型
積 算（通常通り）
発

受注者希望型の週休２日制モデル工事の対象となる

注工事の場合は入札公告等と特記仕様書に記載

段
階

入札・契約

工事着手日までに完全週休2日か４週８休相当を選択、それを考慮した工程を検討し、受注者希望型の週休2日制モデル工事を実施する旨を工事打合せ簿で提出（休工日が確認できる工程表も提出）

必要に応じ受発注者間で補正率を確認し、週休2日制モデル工事の実施の適否を通知①休工日に作業を行う場合又は、②休工日以外を休工とする場合は、その都度、口頭か工事打合せ簿での事前報告を行うこと。口頭による事前報告の場合は後日、工事打合せ簿に工よる報告を行うこと。

期振替を行うかどうかを協議

内
出来形数量の提出時に現場の休工実績が確認できる資料（日報、安全教育・訓練等）を提示することにより休工日の確保の状況を工事打合せ簿で報告

対象期間内における現場閉所日数の割合を求め達成状況を回答

達成状況により率補正を行い、変更設計・契約

竣

竣 工

工後

□は発注者の手続き、□は受注者の手続き

アンケートの記載・提出

週休２日確認シート

完全週休２日
工事名：○○工事

工期：○○年10月9日～○○年3月28日

710 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

別紙 週休2日確認シート
11月

10月

番号項目

12345689123456789月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
工
契事
工事着手前に着約
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
提出した休工日
手日日① ○○による振替（やむを得ない場合）◇●カウントする休工日
実績

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

項目

1１月1日協議● ●工事着手日より前は対象外

1月

12月

番号

備考

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

123456789

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031

備考土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

工事着手前に提出した休工日
②

● ●

● ●

● ●

◇○○による振替（やむを得ない場合）

● ●

● ●

● ●

1２月6日協議●◇

1月7日協議◇●

カウントする休工日 ● ●
実績

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

12● ●

１月23日協議● ●年末年始対象外
3月

2月

項目

● ●

●

③ ○○による振替（やむを得ない場合）④ 降雨による振替番号● ●345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2812345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031

備考

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

工事着手前に提出した休工日
⑤● ●

● ●

◇○○による振替（やむを得ない場合）

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

竣工日
2月１日協議◇

● ●

● ●

●

⑥ ○○による振替（発注者指示）

カウントする休工日

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

3月8日協議● ●● ●対象外 完全週休２日達成
実績（完全週休２日の振替について）
完全週休２日は「土日に作業しなければならない場合」や「降雨、降雪等で作業予定日を休工とする場合」等,受注者の責によらない場合のみ振替が可能。（振替前の日を休工日にカウントする。）
前後7日以内で振替ができなかった場合は監督員と協議し４週８休に変更することとなる。
（４週８休の振替について）
受注者都合による振替は振替え後の日を休工日にカウントする。発注者指示及び雨天等による振替は振替え前の日を休工日にカウントする。

週休２日確認シート

４週８休
工事名：○○工事

別紙 週休2日確認シート

工期： ○○年10月9日～○○年3月28日
11月10月番号

項目12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

123456789月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
工契事
工事着手前に着 ●
約●
●
●
● ●
● ●
●
● ●
●
提出した休工日
手日日① ○○による振替（受注者都合）◇●

カウントする休工日
実績

●

●

●

●

●

●

● ●

●

項目

● ●

1１月1日協議12●

工事着手日より前は対象外

1月

12月

番号

備考10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3012345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

備考31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木工事着手前に提出した休工日
②● ●●

●●

◇○○による振替（受注者都合）

● ●

● ●

● ● ●

11月6日協議●◇

1月7日協議◇●

カウントする休工日 ● ●
実績

●

●

●

● ●

● ●

●

● ●

12● ●

１月23日協議16● ●年末年始対象外
3月

2月

項目

● ●

●

③ ○○による振替（受注者都合）④ 降雨による振替

番号● ●345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

備考

31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

工事着手前に提出した休工日
⑤● ●

● ●
◇○○による振替（受注者都合）

●

●

●

●

● ●

●

● ●

竣
工日
2月１日協議◇● ●●●⑥ ○○による振替（発注者指示）

カウントする休工日

● ●

● ●

●

●

●

●

● ●

実績

● ●

●

3月8日協議

●

●

● ●

16

対象外

4週７休達成現場閉所率の算出：①工期：171日 ②年末年始：6日 ③工事着手までの期間：8日
その他、夏季休暇、一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされた期間は対象期間から除く。
◆対象期間 ①171-②6-③8=157日◆閉所日数 44日
◆現場閉所率 44日/157日=28.025％≦28.5％ → 4週7休以上達成（完全週休２日の振替について）
完全週休２日は「土日に作業しなければならない場合」や「降雨、降雪等で作業予定日を休工とする場合」等,受注者の責によらない場合のみ振替が可能。（振替前の日を休工日にカウントする。）
前後7日以内で振替ができなかった場合は監督員と協議し４週８休に変更することとなる。
（４週８休の振替について）
受注者都合による振替は振替え後の日を休工日にカウントする。発注者指示及び雨天等による振替は振替え前の日を休工日にカウントする。

工
工事名 〇〇配水布設工事

月日

作業内容
配水管布設工事日報

自〇〇年〇〇月〇〇日

至〇〇年〇〇月〇〇日工期

受注者名 〇〇〇〇〇月 〇日（日）〇月 〇日（月）〇月 〇日（火）〇月 〇日（水）〇月 〇日（木）〇月 〇日（金）〇月 〇日（土）

天 候

気 温

天 候

気 温天 候気 温天 候気 温天 候気 温天 候気 温天 候気 温〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

接続工事（関係者協議による）〇日振替

給水工事

給水工事（振休なし）

作業
内容〇日の振替休工日
監 督 員 記 事

現場代理人 氏名 〇〇 〇〇