建設現場における遠隔臨場 事例集（第二版）

九州・沖縄ブロック土木部長等会議
令和６年３月建設現場における遠隔臨場 事例集 第二版 目次
主な確認項⽬

出来形確認

主⼯種

No.
1

九州地⽅整備局

2

橋梁補修⼯

塗装

県道⽢⽊朝倉⽥主丸線朝⽻⼤橋橋梁塗装⼯事(1⼯区)

福岡県

3

トンネル⼯

プルーフローリング

国道322号嘉⿇バイパストンネル⼯事

福岡県

4

河道掘削⼯

掘削深さ

伊万⾥川外河川保全⼯事(河道掘削⼯)

佐賀県

5

堤体⼯

差し筋

⻑崎地区⽔産流通基盤整備⼯事(-6m岸壁(B)(改良)(2⼯区))

⻑崎県

6佐賀497号伊万⾥中IC橋下部⼯(A1)外⼯事

被覆ブロック製作⼯

型枠⼨法、ブロック製作個数

⼩値賀地区⽔産⽣産基盤整備⼯事(沖防波堤(A))(改良)

⻑崎県

7

舗装⼯

マンホール調整⾼、延⻑・幅員⼀般国道207号道路改良⼯事(舗装⼯)

⻑崎県

8

舗装⼯

路盤

県道⼋坂真那井線道路改良⼯事

⼤分県

9

仮設⼯

仮設⼯出来形検査梶原川(5662)2年発⽣河川災害復旧(2過年)⼯事

熊本県

10

建築

防⽔⼯

⼤分新設特別⽀援⼤規模改造⼯事

⼤分県

11

踏掛版⼯

配筋

⼾畑枝光線(牧⼭枝光間)道路改良⼯事(3-11)

北九州市

12
13

橋梁付属物⼯落下物等防⽌柵

令和4年度南部国道管内安全施設設置⼯事

沖縄総合事務局

管理施設整備⼯

擁壁⼯

令和5年度 海洋博公園保全⼯事

沖縄総合事務局

14

砂防堰堤⼯

コンクリート⼯

皇⼦川1第3砂防堰堤右岸⼯事

九州地⽅整備局

15

鉄筋挿⼊⼯

グラウト

国道322号⾹春⼤任バイパス道路法⾯⼯事(⾼野R4-13⼯区)

福岡県

16

護岸⼯

捨⽯の規格(形状⼨法)

⼀般国道202号交通安全施設等整備⼯事(護岸⼯)

⻑崎県

17

形状⼨法(⼆次製品)

草住川事業間連携砂防等⼯事

⻑崎県

18

数量、形状⼨法(⼆次製品)

⼀般国道251号道路改良⼯事(8⼯区)

⻑崎県

19

汚濁防⽌膜

柿泊地区⽔産⽣産基盤整備⼯事(-2m物揚場(A))

⻑崎県

20

U型側溝(⼆次製品)

主要地⽅道厳原⾖酘美津島線道路改良⼯事(切⼟⼯2⼯区)

⻑崎県

21

⼆次製品

砂津⻑浜線道路改築⼯事(3-1)

北九州市

22

警報施設更新⼯

材料確認、設置位置

⽥ダムダム施設整備交付⾦⼯事(放流警報設備)(令和３年度国補正)

佐賀県

23

橋梁耐震補強

落橋防⽌装置

国道387号(泗⽔橋)補修補助事業(橋梁)P1落防⼯事

熊本県

24

コンクリート⼯

コンクリート受⼊検査

県営住宅建設⼯事(松陽台第⼆団地8-1期建築、R5)

⿅児島県

25

排⽔構造物⼯オンライン検査

機関名
福岡県

配筋

汚濁防⽌膜設置⼯

現地⽴会

⼯事名称
県道⿃栖朝倉線佐⽥川橋橋梁下部⼯(P2)⼯事

橋梁下部⼯

函渠⼯

材料確認

主な確認内容浚渫⼯

汚濁防⽌フェンス

国場川河道掘削⼯事(R4-1)

沖縄県

26

電線共同溝特殊部配筋

市道筥松線外3路線(九⼤跡地周辺道路)電線共同溝建設⼯事(その1)

福岡市

27

ボックスカルバート⼯

薬液、ライナープレート

都市計画事業 鶯川第2排⽔区⾬⽔管渠築造⼯事(1期⼯事)

電気設備⼯

発電装置

令和5年度管内⾮常⽤発電設備設置⼯事

熊本市

28

沖縄総合事務局

⾼排⽔性垂直擁壁⼯

施⼯状況

29

⼈吉⽔俣線(古⾥)単県道路改良⼯事

熊本県

照明⼯

30

照度確認(夜間)県道佐伯津久⾒線道路施設修繕⼯事

⼤分県

31

橋梁補修調査設計

形状調査確認県道豊後⾼⽥国東線(都甲側道橋)調査設計委託

⼤分県

32

ボーリング調査

検尺玖珠川泉源調査・総合評価業務委託

⼤分県

33

地盤改良

施⼯サイクル確認

通常砂防⼯事(妻屋⾕R4-1⼯区)

⿅児島県

34

擁壁⼯

⼯場検査

県営渡橋名団地法⾯対策⼯事

沖縄県

35

⾬⽔管渠

緊張⼒確認

⾙塚駅周辺⼟地区画整理事業 下⽔道築造⼯事(その1)

福岡市

36

排⽔構造物⼯コンクリート圧縮強度試験

令和5年度伊差川IC交差点改良⼯事

沖縄総合事務局

37

流⽊捕捉施設⼯施⼯状況

令和3年度 ⽴野ダム貯⽔地流⽊捕捉施設設置⼯事

九州地⽅整備局

38

橋梁補修⼯

出来形確認(中間検査)

国道326号(三国峠橋)橋梁補修⼯事

⼤分県

39

舗装⼯

出来形確認(中間検査)

県道神原⽟来線道路改良⼯事

⼤分県

40

建設現場における遠隔臨場 事例集 初版 目次
主な確認項⽬

主⼯種

橋梁下部⼯

橋梁上部⼯

出来形確認

No.
1

配筋

県道⾨司⾏橋線⾏橋市⼯区橋梁下部⼯（Ｐ１）⼯事

福岡県

2

配筋

佐賀環状東線（⽜島⼯区）道路整備交付⾦⼯事（橋梁下部⼯）

佐賀県

3

配筋

県道朝⽥⽇⽥線分⽥橋橋梁上部⼯⼯事

福岡県

4

撤去

⼀般県道天明川尻線（海路⼝⼯区）下部⼯（A1）撤去外⼯事

熊本市

5

ゴム⽀承

⼤肥川猿喰橋上部⼯⼯事

福岡県

6

ゴム⽀承

国道204号（瀬⼾⼯区）道路整備交付⾦⼯事（橋梁上部⼯）

佐賀県

7
8

配筋

国道２６６号（鯰避溢橋）防災安全交付⾦（下部⼯その２）⼯事

熊本県

アンカーフレーム

令和２年度⼩禄道路橋梁下部⼯（P26〜P28）⼯事

沖縄総合事務局

9

橋梁補修⼯

配筋

国道２６５号（⾼森⼤橋）道路補修補助事業（橋梁）⼯事

熊本県

10

橋台⼯

配筋

時津川河川改修⼯事（⿃越橋下部⼯）

⻑崎県

11

地盤改良

道路整備（交付⾦）⼯事（宮下⼯区）

⿅児島県

12

地盤改良、⼟⼯

佐賀２０８号

九州地⽅整備局

13

仮桟橋

国道208号道路改良(国道)(２Ｂ)⼯事(道路改良⼯）

佐賀県

14

指定仮設

⼀の井堰⿂道整備⼯事1⼯区

福岡県

15

掘削

令和３年度渡川ダム堆積⼟砂除去⼯事

宮崎県

16

仮設・防護柵、舗装⼯

⼭⽝原川河川激甚災害対策特別緊急⼯事(迂回路⼯)

佐賀県

17

基礎砕⽯、路盤

中洲３３２号線（中洲中央通り）道路舗装⼯事（その2）

福岡市

18

被覆ブロック

⾅野港 港湾改修⼯事

⼤分県

19

鋪装⼯
砂防堰堤⼯

諸富地区改良（１０⼯区）外⼯事

堰堤

総合流域防災（緊急改築）⼯事（新湯⾕R2-2⼯区）

⿅児島県

20

護岸⼯

鋼⽮板、ブロックマット

本庄川崎ノ⽥地区堤防浸透対策(その1)⼯事

九州地⽅整備局

21

鋪装⼯

街渠桝

令和3年度 許⽥地区交通安全対策⼯事

沖縄総合事務局

22

配筋

主要地⽅道有川新⿂⽬線道路改良⼯事（護岸⼯４⼯区）

⻑崎県

23

⼆次製品

令和２年度県道⽊脇⾼岡線宮王丸⼯区 道路改良⼯事

宮崎県

24

配筋

沼南⾬⽔幹線（その５）管渠築造⼯事

北九州市

25

⼟留、仮締切鋼材

県道熊ヶ畑上⼭⽥線柿ノ⽊橋橋梁下部⼯（Ａ２）⼯事

福岡県

26

⼯場検査

⼾畑枝光線（牧⼭枝光間）橋梁上部⼯製作架設⼯事（31-1）

北九州市

27

橋梁耐震補強

仮設鋼板パネル

中城湾港（新港地区）海邦橋耐震補強⼯事（R2-2）

沖縄県

28

⼟⼯

側溝

令和２年度⼤藪２地区地すべり防⽌⼯事（排⼟⼯）

宮崎県

29

砂防堰堤⼯

ラス⾦網、主、補助アンカー

令和２年度⿅野遊⾕川砂防堰堤⼯事

宮崎県

30

塗装⼯

塗料

令和３年度国道２１８号⼲⽀⼤橋橋梁補修⼯事

宮崎県

31

落⽯防⽌⼯

落⽯防⽌柵

急傾斜地崩壊対策⼯事（鳩浜２地区０県債R３−１⼯区）

⿅児島県

32

電線共同溝⼯薬液注⼊

市道博多駅草ヶ江線（六本松・⾕）電線共同溝建設⼯事（その6）

福岡市

33

側溝⼯

⼆次製品

市道⽥尻南⽥尻第1号線（2⼯区）道路改良⼯事

熊本市

34

機械⼯

ポンプ性能試験（⼯場検査）

通瀬川排⽔機場特定構造物改築⼯事（機器修繕）

佐賀県

35

鋪装修繕⼯

⾃社施⼯箇所

伊万⾥⼭内線道路橋りょう保全⼯事（舗装補修⼯）

佐賀県

36

地盤改良⼯

施⼯状況

国道４４４号道路改良（国道）（２A）⼯事（道路改良⼯）

佐賀県

37

砂防堰堤⼯

型枠

事業間連携砂防等（⽕⼭砂防）⼯事（⽊場⾕(1)R4-1⼯区）

⿅児島県

38

ボーリング調査

検尺

急傾斜地崩壊対策地質調査委託（⼭⼿町２地区⼯区）

⿅児島県

39

トンネル⼯

トンネル切⽻

熊本57号滝室坂トンネル⻄新設（⼀期）⼯事

九州地⽅整備局

40

⼟⼯

⽴⽊伐採

⼤⽊有⽥線(⿊牟⽥⼯区)道路整備交付⾦⼯事(道路改良⼯)

佐賀県

41

仮設⼯

仮橋設置状況

県道９号線⼤保⼤橋仮桟橋設置⼯事(R４)

沖縄県

42

管更⽣⼯

管更⽣

⻄鞘ヶ⾕町地内管渠更⽣⼯事（オンライン監督・検査）

北九州市

43

オンライン検査・監督への取り組み

北九州市

44

ボックスカルバート⼯

橋梁上部⼯

オンライン検査

機関名
福岡県

鋼製橋脚⼯

⼟⼯

現地⽴会

⼯事名称
県道⽢⽊⽥主丸線両筑橋橋梁下部⼯（P4）⼯事

橋梁耐震補強

地盤改良⼯

材料確認

主な確認内容配筋

1.【福岡県】福岡県三井郡大刀洗町 県道鳥栖朝倉線佐田川橋橋梁下部工(P2)工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.9.9〜R5.6.30

試⾏期間

R4.11.18〜R5.3.20

⼯事内容
（主⼯種）

・RC橋脚⼯ 1基
・低⽔護岸⼯ 1式・⼟留・仮締切⼯ 1式・仮設⼯ 1式

発注者

福岡県久留⽶県⼟整備事務所

受注者

株式会社

南組

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・スマートフォン
「配信」
・Zoom

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・場所打杭⼯ 鉄筋出来形確認
・仮設⼯ 鋼⽮板 使⽤材料確認
・橋脚躯体⼯ 鉄筋組⽴完了確認
・鉄筋圧接⼯ 施⼯前試験溶接部の適否

・鉄筋径測定時のデジタルノギスの使⽤・鉄筋測定時のカラーホース番号札の使⽤〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・⽴会時間の短縮〈課題〉
・⾳声のとぎれ【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・移動時間が削減できた。

〈課題〉
・出来形の確認は可能であるが、位置関係や⾼さ関係の確認ができない。
・現場の全体的な把握や、安全対策状況の確認が困難である。

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】

2.【九州地方整備局】佐賀県伊万里市〈試⾏内容〉〈試⾏⼯事概要〉

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

⼯期

R.3.4.5〜R.4.10.3

試⾏期間

R.3.6.8〜R4.10.3

⼯事内容
（主⼯種）

掘削⼯（ICT）V＝8，400m3
路体盛⼟⼯ V=7，600ｍ3
橋台躯体⼯（コンクリート）
Ｖ＝602ｍ3
カルバート⼯（コンクリート）
Ｖ＝596ｍ3事務所

佐賀国道事務所

受注者（株）上滝建設

佐賀497号伊万里中IC橋下部工（A1）外工事「記録」
・ウェアラブルカメラ(スマートフォン）「配信」
・Web会議システム(現場クラウドforサイ
ボウズOﬃce）

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・橋台⼯鉄筋かぶり検査・橋台⼯鉄筋検査
・カルバート⼯(枕基礎)出来形確認

・現場では、重機及び、強⾵時などの騒⾳が多いため、ノイズキャンセリン
グ機能付きBluetoothイヤホンを使⽤した。
・鉄筋径など、⼩さな⽂字や狭い場所の確認が多かったので、広⾓レンズ付
きカメラを使⽤した。
・鉄筋の本数、種類の明⽰を⾏う際にフォトマーカー及びラミネートを使⽤した⼯夫が分かる写真を是⾮掲載して下さい！
写 真

写 真

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・遠隔だった為、感染症のリスクを低減することができた。
・開始の連絡をすれば、⽴会の拘束時間が少なく済んだ。
〈課題〉
・PC側に(映像)が途切れるなど映らない事があった。
・⼿元に意識がいき、他のところが疎かになる。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】⼯夫が分かる写真を是⾮掲載して下さい！
写 真【⽴会状況（監督側）】

写 真【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】●監督員（発注者）〈効果〉
・事務所に居ながら⽴会や確認が可能で有り、監督⾏為の負担軽減となった。
・⿊板等の⽂字も確認できる解像度で、⽴会等に⼗分活⽤できる精度で
あった。
〈課題〉
・夏の⾼温時など、現場の機器が遠隔中にフリーズすることがあった。

3.【福岡県】福岡県朝倉市 県道甘木朝倉田主丸線朝羽大橋橋梁塗装工事（１工区）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

Ｒ5.1.13〜Ｒ5.6.30

試⾏期間

Ｒ5.1.13〜Ｒ5.6.30

⼯事内容
（主⼯種）

朝⽻⼤橋 鋼橋 A2〜P10間
塗膜除去⼯・塗替塗装⼯・⼯事延⻑ L=31.6ｍ
・⼯事⾯積 A=559㎡「記録」
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾐｯｸｽM･I･C･S
QS-110023-VE

発注者

福岡県朝倉

受注者

株式会社 キューボウ「配信」
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾐｯｸｽ専⽤ｼｽﾃﾑ

土整備事務所

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点･リアルタイム映像配信による、施⼯状況各段階確認及び⽴会（出来形・品質・安全・材料検収等）･GW等⻑期現場閉所時での現場及び現場事務所の防犯対策〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・段階確認及び⽴会時の移動時間が削減でき、決まった時間に⽴会を開始できるので仕事の効率が向上した。
・映像がクラウド上に残るので、書類整理等の内容確認が容易にできた。

【⽴会状況（現場側）】【現場事務所出⼊⼝付近(防犯対策)】〈課題〉・通信環境の悪い場所では通信が途切れることがあった。
・ 今回、仮設が吊⾜場で、路⾯を⼤型⾞が⾛⾏すると振動が⼤きかった
ため、遠隔カメラ本体にスタビライザー機能があるとより鮮明な画像になる。

●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への移動時間削減〈課題〉
・通信環境の整備【⽴会状況（監督側）】【現場橋梁吊⾜場内(防犯対策) 】

4.【福岡県】福岡県嘉麻市 国道３２２号嘉麻バイパストンネル工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.6.22 〜 R5.7.31

試⾏期間

R5.3.31〜R5.4.30

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

⼯事内容
（主⼯種）

・トンネル⼯ L=431.0m
・インバート⼯ L=325.7m
・覆⼯ L=429.8m
・坑⾨ N=2基・コンクリート舗装 A=2,880m2
・ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層 A=2,880m2・管渠、歩⾞道境界ﾌﾞﾛｯｸ L＝862.0ｍ「記録」
・スマートフォン

発注者

福岡県飯塚

受注者

東急・サカヒラ・修成JV

「配信」
・Zoom

遠隔臨場による確認項⽬・プルーフローリング実施状況(締固め不良箇所の有無)

土整備事務所

⼯夫した点・トンネル坑内での遠隔臨場だったので、暗く映らないように照明設備を確保して臨場確認を⾏った。
・坑内の通信環境の整備（Wi-Fiの設置）
・監督側の視認性向上のため⼤型モニターを設置〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・受けたい時間帯に臨場確認が受けられる。

〈課題〉・トンネル坑内で遠隔臨場を受ける場合は、ネット環境の確⽴が課題。
・ネット環境の為、通信・マイクが途切れることがある。

【⽴会状況（現場側）】【照明を多く設け、⼗分な明るさを確保した】●監督員（発注者）〈効果〉
・移動時間短縮と移動中や現場での事故防⽌・移動不要による業務の効率化〈課題〉
・現場でのネット環境整備
・現地⽴会が必要な時もあるが、先⼊観にとらわれず遠隔臨場を活⽤するという意識の醸成が必要【⽴会状況（監督側）】【坑内にWi-Fiルーターの設置(@100m) 】

5.【佐賀県】佐賀県伊万里市〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.12.28〜R5.7.12

試⾏期間

R4.12.28〜R5.7.12

⼯事内容
（主⼯種）

【伊万⾥川】
・河道掘削⼯ V＝1，530m3【原屋敷川】
・河道掘削⼯ V＝269m3・

発注者

佐賀県伊万⾥⼟⽊事務所

受注者

株式会社シンセイ

伊万里川外河川保全工事（河道掘削工）
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

「記録」
・タブレット端末「配信」
・現場検査特化型
遠隔臨場システムＧリ
ポート・現況地盤髙確認
・掘削完了髙確認

・タブレット使⽤により配信画像を確認しながらの通信〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・システムの利⽤により⽴会員来場までの待ち時間が無くなり準備から
⽴会完了までの時間短縮ができた。
〈課題〉
・操作の習熟が必要だと感じた。

【⽴会状況（現場側）】【受注者側使⽤機器（メーカーカタログ）】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への往復時間が不要となることによる業務の効率化ができた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【⽴会状況（監督側） 】〈課題〉
・通信環境により映像が⽌まることがあった。

6.【長崎県】長崎県長崎市京泊 長崎地区水産流通基盤整備工事(-6m岸壁(B)(改良)(２工区))〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.10.26〜R5.3.24

試⾏期間

R4.10.26〜R5.9.29

⼯事内容
（主⼯種）

-6m岸壁(B)(改良）159ｍ
・堤体⼯ L=147m
・上部⼯ L=147m
・付属⼯ 1式

発注者

⻑崎県

受注者

⽥浦組・⻑崎⻄部建設特定共同企業体

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・映像・⾳声の記録なし「配信」
・Microsoft Teams

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・堤体⼯ ブロック製作における差し筋出来形確認【発注者・受注者】
・事前に段階確認の⽅法・段取り、注意点を打合せ。
（具体には、スケールの当て⽅等）【受注者】
・ブロックをナンバー順に整列
・画質を鮮明にするため、Wi-Fiを個別契約
・箱尺使⽤で確認値が明確〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

【通信環境】
⾼画質機器・個別の通信契約【整理・整頓】
・ブロックを整理・整頓〈効果〉
・監督員が予定に空きがあれば実施できるため、時間的な融通が利く。
・監督員の現場到着を待つ必要がなく、時間通りにできるので、前後の予定が組みやすい。
〈課題〉
・⾬の⽇は、タブレットのレンズが濡れ、写らない。
・天気が悪いと、鮮明に映らない。
・Wi-Fi環境（外付けWi-Fiではなく、電話回線による別契約が有効）に別途通信費⽤が発⽣する。
・強⾵時の⾵の⾳や他⼯事の発⽣⾳など、雑⾳対策が必要。

●監督員（発注者）

写 真【箱尺使⽤】
確認値が明確写 真【専⽤のヘッドホン、マイク使⽤】
電話等はシャットアウトで臨場集中〈効果〉
・現場までの往復移動時間が短縮できる。（約1時間20分）
・現場内での移動時間が短縮できる。
・現場までの移動経費が縮減できる。（タクシーの場合：約10,000円）
・執務室での遠隔臨場のため、作業環境が快適。
・雪等により交通⼿段が限られた場合でも、現場に⾏く必要がないため、遠隔臨場が可能。
〈課題〉
・安いタブレットはピントが合うのに時間がかかる。
・画質があらい。
・⼭中やトンネル内は通信環境が悪くつながらない。
・強⾵時は雑⾳がはいる。

7.【長崎県】長崎県北松浦郡小値賀町 小値賀地区水産生産基盤整備工事(沖防波堤(A)(改良))〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R5.4.24〜R5.12.19

試⾏期間

R5.4.24〜R5.12.19

⼯事内容
（主⼯種）

沖防波堤（Ａ）（改良）Ｌ＝55ｍ
基礎⼯ Ｌ＝40ｍ
堤体⼯ Ｌ＝55ｍ

発注者

⻑崎県

受注者

（株）⻄海建設

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・タブレット「配信」
・Microsoft Teams

遠隔臨場による確認項⽬

・被覆ブロック型枠⼨法確認・被覆ブロック出来形個数確認

⼯夫した点

・撮影者や計測者など役割を事前に決め、明確化した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・離島の現場からブロック製作ヤード（⻑崎市内）までの移動時間が削減できた。
〈課題〉
・特になし。

【⽴会状況（現場側）】【⽴会状況（現場側）】●監督員（発注者）〈効果〉
・⽴会現場までの移動時間の短縮効果があった。
〈課題〉
・離島などの僻地において、電波が届かない場合がある。

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（役割の明確化）】

8.【長崎県】長崎県諫早市

一般国道207号道路改良工事(舗装工)〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R5.3.13〜R5.9.8

試⾏期間

R5.4.25〜R5.9.8

⼯事内容
（主⼯種）

・⼯事延⻑
・舗装⼯
・区画線⼯
・排⽔構造物⼯

発注者

⻑崎県

受注者

⻄部道路株式会社〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム
L=467m
A=4,471m2
L=1,649m
L=333m「記録」
・クラウド録画型カメラ
Safie Pocket 2

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・マンホール調整の現況確認。
・舗装⼯の出来形確認。

・全天候型の機器の使⽤
・iPadの貸し出し「配信」
・Saﬁe Viewer〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・現場⽴会前の待ち時間を有効に使える。
・協議事項が⽣じたときにすぐに現場確認が⾏える点

写 真

〈課題〉
・マイク⾳量が⼩さい為、携帯電話での会話が必要であった。
・通⾏⾞両の⾛⾏の⾳や現場の作業⾳等を拾うため、対策が必要。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・振興局から⼨法や現場状況などすぐ確認ができる。
・現場への移動の⼿間が省け、時間を有効活⽤できる。
〈課題〉・振興局内の電波が悪いため、鮮明度がよくなかったり、画⾯がフリーズする場⾯があった。

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】

9.【大分県】大分県杵築市〈試⾏⼯事概要〉

県道八坂真那井線道路改良工事〈試⾏内容〉

⼯期

R5.10.5〜R6.3.25

試⾏期間

R5.10.5〜R6.3.25

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

⼯事内容
（主⼯種）

・延⻑ L=160m
・幅員 W=6.0(9.0)m
・掘削⼯ V=1,100m3
・側溝⼯ L=408m
・路盤⼯ A=1485m2「記録」
・タブレット端末(ipad mini )発注者

⼤分県別府⼟⽊事務所

受注者(株)ユーロード遠隔臨場による確認項⽬

・路床・路盤(仮舗装)の確認

等「配信」
Web会議システム（Zoom）

⼯夫した点

・別途端末を⽤意し、声が⼊りやすいよう会議室で⾏った。
・iPadを使⽤し、巻尺・スケールの数値が⾒やすいように配信者が確認しながら配信を⾏った。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・これまで監督員が往復する時間を考慮して予定を組んでいたが、確認時間のみのため、⽴会をスムーズに⾏えることができる。
・施⼯中に気になった箇所や確認して欲しい箇所を監督員に来てもらわず映像で確認することができる。
〈課題〉
・特になし

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場に往復する時間が不要となり、業務の効率化を図ることができ、負担軽減となった。
・⽇程調整が容易になった。
〈課題〉
・⾃席で⾏うと周囲の環境⾳が⼊り、受注者側が聞き取りづらいことがあったため、⼩規模の会議室が必要である。
・⾃席以外では、庁内のネットワークセキュリティにより不可能である
ため、別途で端末を準備する必要がある。そのため、Zoom会議に⼊る際の設定等で時間を要してしまうことから、通信環境を整える必要がある。

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】

10.【熊本県】熊本県球磨郡五木村〈試⾏⼯事概要〉

梶原川(5662)２年発生河川災害復旧(2過年)工事〈試⾏内容〉

⼯期

R5.3.28〜R6.3.15

試⾏期間

R5.8.24〜R6.3.15

⼯事内容
（主⼯種）

河川災害復旧⼯事
・復旧延⻑ ３４．２ｍ
・パネル設置⼯ ４６７ｍ2・仮設⼯ 1式

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・iphone8
・Wi-Fistation5G

発注者

熊本県

球磨地域振興局

受注者

前川・磯⼝復旧･復興建設共同企業体「配信」
・現場クラウドOne
遠隔臨場オプション

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・施⼯状況の確認
・資材の搬⼊及び使⽤材料確認
・仮設⼯の出来形確認
・協議による変更使⽤材料(流動化処理⼟)の施⼯状況の録画

・現場のネット環境が悪いため、ポケットWi-Fiを使⽤した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・特に施⼯状況の確認では、地⼭状況により作業時間にばらつきがあったが、遠隔臨場により現場と監督員の現場待機等のロスが少なくできた。
・録画することにより⽴会が完了した後でも、再確認できた。
〈課題〉・ポケットWi-Fiを使⽤しても、臨場中に不具合が発⽣するため、通信環境を事前に確認する必要がある。

【⽴会状況(施⼯状況)】【⽴会状況(出来形検査)】●監督員（発注者）〈効果〉
・往復（振興局〜施⼯現場）の移動時間が削減できる。
・必要な時、すぐに現場を⽬で確認できる。

写 真【⽴会状況（監督側）】【ポケットWi-Fiの使⽤(現場側)】〈課題〉
・電波の状況に実施が左右される。

11.【大分県】大分県大分市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R4.10.28〜R5.12.15

試⾏期間

R4.10.28〜R5.6.30

⼯事内容
（主⼯種）

・⼩学部棟内部⼤規模改造⼯事
・管理・中学部棟内外部⼤規模改造
⼯事

発注者

⼤分県⼤分⼟⽊事務所

受注者（株）熊野建設

大分新設特別支援大規模改造工事〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・スマートフォン（android端末）「配信」
・遠隔臨場システム（Gリポート）

遠隔臨場による確認項⽬・防⽔検査の⽴会い・施⼯⽅法の協議 等

⼯夫した点

・カメラの⼿ぶれ軽減のためスタビラ
イザーの使⽤

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

〈効果〉
・⽂章や図⾯ではうまく表現できない協議内容の説明や現場⽴会いへの効率化が図れた。
〈課題〉
・特になし

【⽴会状況（現場側）】【受注者側使⽤機器】●監督員（発注者）〈効果〉
・映像により現地の状況把握ができるため協議にも有効である。
・現場への移動時間が縮減できてよい。

写 真【⽴会状況（監督側）】〈課題〉
・操作⽅法が不慣れな場合は設定に時間を要す。

12.【北九州市】福岡県北九州市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R4.3.24〜R5.2.28

試⾏期間

R4.7.15〜R5.1.23

戸畑枝光線（牧山枝光間）道路改良工事（３－１１）〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・⼯事延⻑ 278m
⼯事内容
（主⼯種）

・路盤⼯ 1160㎡
・補強⼟壁⼯ 143m ・防護柵⼯ 40m
・重⼒擁壁⼯ 45m
・⽔替⼯ 1式
・排⽔⼯ 668m
・照明電線管⼯ 1式・踏掛版⼯ 1箇所

発注者

北九州市

受注者

（株）宮崎組

「記録」
・スマートフォン
「配信」
・ZOOM

補強⼟壁⼯
・現場密度試験
照明設備⼯・プルボックス使⽤材料検収
踏掛版⼯
・踏掛版⼯の配筋検測・踏掛版⼯の出来形検測
等

・画⾯が⼩さく、動きながらだとぶれてしまい⾒にくいので、なるべくぶれないように撮影を⾏ったこと。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（現場側）現場密度試験】【使⽤材料検収の様⼦】〈効果〉
・通話だけでやり取りができるため、時間的に楽だった。
〈課題〉
・⾜場が悪いところでは、撮影しながらの移動が困難なため不向きである。
・慣れていないと時間を要すること。

●監督員（発注者）〈効果〉
・現場に⾏く⼿間が省けるので、移動時間が不必要であった。
・数値の測定等には向いていると思う。

写 真

写 真

【監督員は確認でき次第OKサインを出す】【踏掛版⼯の出来形検測の様⼦ 】〈課題〉
・⽣コン性状試験等で状態を直接⽬で確認していないので、出来ばえに関して少し⼼配な部分があった。
・質感や出来ばえの部分に関しては、直接⽬で確認するのと差があると思う。

13.【沖縄総合事務局】沖縄県〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.7.12〜R５.3.31

試⾏期間

R4.7.12〜R5.3.31

⼯事内容
（主⼯種）

・舗装⼯⼀式 防護柵⼀式
・区画線⼯⼀式
・道路付属施設⼯⼀式
・道路⼟⼯⼀式、構造物撤去⼯⼀式
・標識⼯
・橋梁付属物⼯⼀式

発注者

沖縄総合事務局

受注者

國幸興発株式会社

令和4年度南部国道管内安全施設設置工事

南部国道事務所

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・電脳ASPer（デンノウ
エスパー）
「配信」
・電脳ASPer（デンノウ
エスパー）

遠隔臨場による確認項⽬

・橋梁付属物⼯
落下物等防⽌柵の材料確認
・橋梁付属物⼯
落下物等防⽌柵の出来形確認

⼯夫した点

・⾃動⾞専⽤道路であり、⼈の⽴⼊が禁⽌されているため、事前に交通機動隊の指導のもと、作業員、規制時間、規制範囲をできるだけ最⼩にし、安全に実施することができた。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・効率よく業務をすすめられる（書類作成の簡素化）
・⼈⼿不⾜の解消（規制範囲の縮⼩）〈課題〉
・通信環境の整備（⾳声、映像がとぎれる）【⽴会状況 出来形確認 R506那覇空港⾃動⾞道】●監督員（発注者）〈効果〉
・移動時間の削減（現場まで往復1時間程度）
・安全性の確保写 真【⽴会状況 材料確認 受注者ヤード】

写 真

〈課題〉
・ズーム機能にて細かい⽂字が確認しづらい・⾵の⾳で⾳声が聞き取りにくい・カメラの⼿ぶれによって確認しづらい場合がある14.【沖縄総合事務局】沖縄県国頭郡本部町 令和５年度 海洋博公園保全工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R5.4.4〜R6.3.29

試⾏期間

R5.5.18〜R6.3.29

⼯事内容
（主⼯種）

・管理施設整備⼯ 1式
・サービス施設整備⼯ 1式・擁壁⼯ 1式・コンクリート⼯ 1式・落⽯防⽌⼯ 1式

発注者

国営沖縄記念公園事務所

受注者

株式会社

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・i-Pad「配信」
・ASPer Live

遠隔臨場による確認項⽬・防蛇フェンス材料の⽀給品確認・コンクリート⼯の材料確認
・サイン基礎の材料確認
・防蛇ネットの材料確認
・防蛇ネットの出来形確認
・⼩型重⼒式擁壁の出来形確認

⼯夫した点

・材料確認にデジタルノギスを使⽤し視認性を⾼めた。
・通信機器の不調に備えて予備のWiFiを準備した。

沖縄庭芸〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・現場への臨場を必要としていた確認を遠隔で⾏う事で⽇程調整がしやすくなり次⼯程へスムーズに移る事ができた。
〈課題〉・ポケットWi-Fiを使⽤して遠隔臨場を⾏ったが、通信が途切れる事があった。
・夏季、炎天下での遠隔臨場時に撮影機器（タブレット）が⾼温により使⽤できなくなる事があり復旧まで時間を要した。

【⽴会状況（現場側）】【ポケットWi-Fi、デジタルノギス】●監督員（発注者）〈効果〉
・遠隔臨場により現場への移動時間が無くなり、監督業務の効率化が図
れた。

写 真

【⽴会状況（監督側）】〈課題〉
・現場周辺の通信状況により、映像・⾳声のフリーズまたはタイムラグが発⽣するするケースがあった。
・映像だけでは全体的な把握が難しいため、確認内容によっては現場臨場が必要なケースがある。

15.【九州地方整備局】宮崎県西諸県郡高原町 皇子川１第３砂防堰堤右岸工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.1.8〜R4.3.15

試⾏期間

R3.2.5〜H4.3.15

⼯事内容
（主⼯種）

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体⼯
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁⼯
地盤改良⼯
帯⼯
鋼製堰堤本体⼯
同基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ事務所

宮崎河川国道事務所

受注者

株式会社

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム
V=2,570m3
V=121m3
V=1,072m3
V=19m3ｔ=30.8t
V=149m3「記録」
・iPAD Air「配信」
・モバイルWi-Fiルーター
・建設システムSiteLive

遠隔臨場による確認項⽬

・ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体⼯
・カゴマット・ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁⼯
・帯⼯
・鋼製堰堤⼯

出来形確認
出来形確認
出来形確認
出来形確認
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
配筋確認

⼯夫した点

・現地にて使⽤できるWi-Fiを事前に調査し選定した。
・⾳声が計測者へ届きにくいため、Bluetoothスピーカーを活⽤した。
・施⼯管理アプリを使⽤し、測定値のデジタル表⽰を可能にした。

志多組
設計値、実測値をデジタル表示〈現場の声〉●施⼯者（受注者）【⽴会状況（現場側）】【施⼯管理アプリ】〈効果〉
・施⼯中、想定外の事象が発⽣した際、遠隔臨場を使⽤することで早急な確認対応をすることが可能であるため、⼯程に遅延が発⽣しない。
・社内のパトロールや現場確認を、遠隔臨場にて実施することで、移動時間の削減(⽚道90分)が図れ、時間の効率化が可能。
・実施動画を⾒返すことが可能なため、漏れがなく再確認が可能。
〈課題〉
・Wiﬁが使⽤不可の場所で実施する⽅法。(屋外⽤中継機を設置することで可能となるが、⾼額である。)
・周囲の⾳が⼤きいとスピーカーから発せられる⾳声が聞き取れないた
め、拡声器等が必要となる場合がある。

●監督員（発注者）

写 真【⽴会状況（監督側）】〈効果〉
・出張所に居ながら⽴会が可能であるため移動時間の節減が図れた。
・録画機能を活⽤し、後⽇再確認が可能。
〈課題〉・画⾯上での確認となるため現地の雰囲気等が把握しづらい。
・PC側との連絡（⾳声通話）が途切れることがあった。

【Bluetoothスピーカー】

16.【福岡県】福岡県香春町 国道３２２号香春大任バイパス道路法面工事（高野R４－１３工区）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.11.11〜R5.5.31

試⾏期間

R5.5.7

⼯事内容
（主⼯種）

・⼯事⻑
・鉄筋挿⼊⼯・受圧板設置

発注者

福岡県⽥川県⼟整備事務所

受注者

株式会社

L=80.0m
L=640ｍ
159基

浦野組

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・スマートホン「配信」
・Zoom

遠隔臨場による確認項⽬（鉄筋挿⼊⼯）・セメントミルク配合確認
・フロー値試験・供試体採取確認
・セメントミルク注⼊確認

⼯夫した点

・特になし

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・当社として初の施⼯であったが、待ち時間が少なくてよい。

〈課題〉
・法⾯⼯事では⼭間部が多いので電波の不具合の発⽣がみられる。
・電⼦⿊板でスナップショットや動画が出来る対策を⾏う。

【⽴会状況（現場側）】【⽴会状況（現場側） 】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場までの移動時間が不要となり、他の作業に従事することが
できる。

〈課題〉
・詳細な部分については通信状況等により鮮明に確認できないため、⽬視が推奨される確認項⽬については適さないと思われる。
・現道が近いことによる⼤型⾞の騒⾳や⼭間における⾵⾳で受注者の声が聞き取りにくい場合がある。

【⽴会状況（現場側）】【⽴会状況（現場側） 】

17.【長崎県】長崎県長崎市

一般国道２０２号交通安全施設等整備工事（護岸工）〈試⾏⼯事概要〉
⼯期〈試⾏内容〉

R5.5.10〜R6.3.22

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

試⾏期間
⼯事内容
（主⼯種）

・⼯事⻑
・盛⼟⼯
・堤体⼯
・消波⼯

L=0（80.0）ｍ
Ｖ＝１１６０ｍ３
Ｖ＝354ｍ3
Ｎ＝928個

発注者

⻑崎県

受注者

(株)Factory「配信」
・WebEX

遠隔臨場による確認項⽬

・捨⽯の材料確認

⼯夫した点

・材料が⾒えやすくなるよう、
⼿振れ防⽌機能を活⽤した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・発注者のスケジュール調整に余裕ができるので、予定が組みやすい〈課題〉【使⽤機材について】
作業現場の状況や確認する内容によって使⽤する機材の適正があると思いますが、基本的な使⽤機材として、発注者がデバイスを所有し、LINEを使⽤する⽅法がいいのではないかと思います。LINEアプリ⼀つでテレ
ビ電話（PCと携帯をつなぐ事も可能）、テキストベースでの連絡や写真を瞬時に送る事が可能なので、素早い情報共有が可能です。スマホ所有者の8割〜9割がLINEを使⽤しているので、親しみやすく使いやすい。

●監督員（発注者）【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】〈効果〉
・移動時間を削減できることで、他の業務に時間を有効活⽤できた。
〈課題〉
・通信環境により、⾳声に乱れが⽣じた18.【長崎県】長崎県長崎市草住町〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.8.26〜R5.12.28

試⾏期間

R5.10.19

⼯事内容
（主⼯種）

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

・本えん堤⼯ N=1基
（H=7.5m L=27.1m V=779m3)
・渓流保全⼯ L=50.6m
・管理⽤道路 L=114.8m

発注者

⻑崎県

受注者

株式会社

草住川事業間連携砂防等工事

⻄海興業

「記録」
・ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｸﾗｳﾄﾞｶﾒﾗ（saﬁe pocket2）「配信」
・Microsoft

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・プレキャストボックスカルバートの材料確認

・カメラの軽量設計
・臨場中でも発注者が⾒ている画⾯が背⾯ディスプレイで確認できる

Teams〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・遠隔臨場を⾏うことで、⽴会の⽇程調整がしやすくなった。

〈課題〉
・電波状況やネット環境の影響で、現場との時間差があった。

【確認材料（現場側）】【使⽤機器（システム）】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場までの移動時間、往復約１時間が短縮された

写 真【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】〈課題〉
・⼭の中の砂防⼯事なので、現場との時間差があった。(約10秒）

19.【長崎県】長崎県雲仙市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R4.12.1〜R5.11.30

試⾏期間

R4.12.1〜R5.11.30

⼯事内容
（主⼯種）

・道路⼟⼯ V=14,300m3
・カルバート⼯ L=26m

発注者

⻑崎県

受注者

星野建設（株）一般国道２５１号道路改良工事（８工区）〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・タブレットでは重量があるので、携帯で重量軽減を図った。

「記録」
・携帯
・分割式⼆連ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの材料確認

・撮影時には遠景→近景と臨場者が分かりやすいよう意識した。

「配信」
・Webex meet

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・机上でリアルタイムに発注者との臨場ができ、業務効率化が図られた。
・コロナウイルス感染防⽌対策となった。
〈課題〉
・通信環境の確保【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・移動時間縮減による業務効率化
・災害発⽣時にはリアルタイムで現場確認が可能〈課題〉
・通信環境の確保
・⾼齢技術者はＩＴ機器の操作に慣れるまでに時間を要した。

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】

20.【長崎県】長崎県佐世保市〈試⾏⼯事概要〉

楠泊地区水産生産基盤整備工事（-2ｍ物揚場（Ａ））〈試⾏内容〉

⼯期

令和5年3⽉10⽇〜令和5年10⽉5⽇

試⾏期間

令和5年3⽉10⽇〜令和5年10⽉5⽇

⼯事内容
（主⼯種）

基礎⼯ L=79.0m
海上地盤改良⼯ L=79.0m
⾼圧噴射撹拌⼯(FTJ⼯法)打設 205本
深層混合処理船拘束 1.0式

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

「記録」
・iPad
・汚濁防⽌膜の材料確認

発注者

⻑崎県

受注者

⻄海建設・⾨⽥建設ＪＶ「配信」
・Microsoft Teams

⼯夫した点

・測定器具は、リボンテープを使⽤し映像でも読み取りやすいようにした。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・⼯場(遠隔地)での材料検収を実施したが、遠隔臨場を利⽤することにより、発注者との⽇程調整が容易であった。
〈課題〉
・通信環境が悪いと、⾳声や映像にタイムラグが出る。
・細かい数字は判別しにくい。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・移動時間が短縮でき、その時間を他の⽤務や作業時間にあてることができる〈課題〉
・カメラに映る範囲のみしか視認できないため、全体が⾒にくい・現場の通信環境が悪いと、⾳声が聞き取りにくく、作業がスムーズにいかない【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】

21.【長崎県】長崎県対馬市

主要地方道厳原豆酘美津島線道路改良工事（切土工2工区）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R5.2.10〜R6.3.29

試⾏期間

R5.8.22〜R6.3.29

⼯事内容
（主⼯種）

・道路⼟⼯ V=24,490m3
・法⾯整形⼯ A=4,240m2
・排⽔構造物⼯ L=329m
・防⽌柵⼯ L=229ｍ

発注者

⻑崎県

受注者

株式会社

⼤川建設⼯業

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・スマートフォン・デジタルカメラ
・パソコン

遠隔臨場による確認項⽬

・排⽔構造物⼯の材料確認

⼯夫した点

・通信環境の悪い現場だったため事前に現場の通信環境の確認と接続テス
トを⾏い⽴ち合い現場を決定した。
・紙使⽤量の削減のため必要資料を事前に共有し画⾯上に表⽰させた。

「配信」
・Microsoft Teams〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・待ち時間が削減され、業務効率の向上につながった。
〈課題〉・通信環境が悪い。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への移動時間が削減できた。

〈課題〉
・通信環境が悪く、度々映像が⽌まることがあった。
・材料確認等での活⽤は可能だが、確認項⽬の範囲が広い場合や、確認箇所が細かいものなどは、確認が⼗分にできないことがある。

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】

22.【北九州市】福岡県北九州市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R3.7.29〜R4.5.31

試⾏期間

R3.12.27〜R4.3.24

⼯事内容
（主⼯種）

・⼯事延⻑ 272.4m
・安定処理⼯ 1680
・舗装⼯ 4231㎡
・排⽔構造物⼯ 1式

発注者

北九州市

受注者

（株）エース建設

砂津長浜線道路改築工事（３－１）〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

・縁⽯⼯ 1式・⽔替⼯ 1式
・基礎⼯ 1式「記録」
・スマートフォン・タブレット「配信」
・KENTEM
遠隔臨場 SiteLive

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・空袋処理
排⽔構造物⼯・ハンドホール材料検収・横断側溝材料検収・トンネル内の作業で周りが暗い状況下であったため、照明をつけて発注者が⾒やすくしたこと。
等〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（現場側）空袋処理】【ハンドホール材料検収】〈効果〉
・連絡調整が楽だった。
〈課題〉
・平板載荷試験など針の動きを⾒る作業は、ラグが発⽣すると難しい。
・プルフローリング試験など細かな轍等を⾒る⼯種は困難だと思う。

●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への⾏き来が不要になるので、時間をとられない点で良いと思う。
・今回の現場では無かったが、橋梁⼯事などの狭い⾜場の中に⼊る作業はベテランの職員にはありがたいと思う。

写 真【横断側溝材料検収】〈課題〉
・機械の操作に慣れないと時間がかかる点。
・遠隔臨場のアプリが複数あり、それぞれで操作⽅法が異なるので、それに対応するのに⼿間取った点。

23.【佐賀県】佐賀県西松浦郡有田町白川他 有田ダムダム施設整備交付金工事(放流警報設備)(令和3年度国補正)〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R３.９.１〜R６.３.１５

試⾏期間

R5.10.15〜R5.2.29

⼯事内容
（主⼯種）

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

・佐賀県有⽥ダムにおけるテレメー
タ、放流警報設備の更新⼯事

発注者

佐賀県ダム管理事務所

受注者

株式会社

⽇本電⼦

佐賀営業所

「記録」
・スマートフォン（iPhone）

遠隔臨場による確認項⽬

・機器設置位置の確認
・機器搬⼊検査「配信」
・現場クラウドone

⼯夫した点

・発注者側での遠隔臨場PC⽤マイク
及びカメラの準備を省くため、受注者側で遠隔臨場⽤タブレットの貸し出しを⾏った。
・⾃前スマートフォン（4G回線）を使⽤することにより特別な準備をせずに遠隔臨場を実施することができた。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・監督職員との待ち合わせ時間を省くいことにより、現場確認開始をス
ムーズ始めることができた。
〈課題〉
・局舎内が狭いためカメラでの撮影が困難な箇所があった。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・遠隔臨場を⾏うことにより移動時間（⼦局間の移動時間）は通信を切り時間効率を図ることができた。

写 真【⽴会状況（監督側）】〈課題〉
・ダムの堤体内や電波が届かない場所では接続が不安定になる。

【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】

24.【熊本県】熊本県菊池市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R５.４.３〜R５.９.２９

試⾏期間

R５.８.４⼯事内容（主⼯種）・施⼯延⻑ L=4.0 m
・⽔平⼒分担装置 N=14 基・落橋防⽌装置
N= 7 基・仮設⼯
N＝ 1 式

発注者

熊本県

受注者

株式会社ウィルテック

国道387号（泗水橋）補修補助事業（橋梁）P1落防工事〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

「記録」
・ウェアラブルクラウド
カメラ『Saﬁe Pocket 2』「配信」
・クラウド録画サービス『Saﬁe』

・落橋防⽌装置材料の使用材料確認

・遠隔臨場で⾏う確認項⽬を事前に受注者と確認した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・監督員の効率化が図れた。
・⼯場においてのみ確認できる試験等を書⾯ではなく、遠隔臨場を使⽤することで監督員と共有することが出来た。
〈課題〉
・⾳声システムが上⼿く繋がらず、携帯⾳声を使⽤して⾏った。
・事前に通信状況の確認を⾏うとともに、予備端末を常備して臨む。

【監督員事前確認】【遠隔臨場カメラ（saﬁe）】●監督員（発注者）〈効果〉
・県外の⼯場での検査であったため、従来通りであれば、⻑時間の移動を要していたが、遠隔臨場により移動時間が削減されたことにより、監督⽤務の効率化を図ることができた。
〈課題〉
・発注者側の通信設備（カメラ等）が不⾜していることから、遠隔臨場のシステムが⼗分に発揮されなかったため、今後、常設のカメラ等設
備の充実を図る必要がある。

【使⽤材料確認（遠隔臨場）】【遠隔臨場状況(引張強度) 】

25.【鹿児島県】鹿児島県鹿児島市〈試⾏⼯事概要〉

県営住宅建設工事（松陽台第二団地8-1期建築、R5）〈試⾏内容〉

⼯期

R５.６.１３〜R６.２.２８

試⾏期間

R５.６.１３〜R６.２.２８

⼯事内容
（主⼯種）

・建築⼯事
・外構・植栽⼯事

発注者

⿅児島県

受注者

株式会社⽥川組

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・スマートフォン

遠隔臨場による確認項⽬

・基礎コンクリート受⼊検査・⽊材防蟻処理（プレカット⼯場）「配信」
・クラウドone

・質疑事項の現場⽴会い

⼯夫した点

・後⽇確認できるよう配信と同時に録
画にてクラウド上にアップした
・検尺ロッドを使⽤し数値の可視化制を向上させた・追加機材を使⽤せず既存のスマートフォン等を使⽤した〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・移動時間の削減
・有機溶剤使⽤作業時、監督員健康被害の低減
・⽴会い状況の記録化〈課題〉
・電波状況、端末によって通信状況が不安定になるため安定した通信の確保が必要【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（計測結果の書出し）】●監督員（発注者）〈効果〉
・移動時間の削減
・⽇程時間調整の柔軟性の向上

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（スマートフォンの使⽤） 】〈課題〉・曇りの⽇の現場や暗所の状況が⾒えづらかったりするので別途で照明を当てるといった⼯夫が必要26.【沖縄県】沖縄県那覇市

国場川河道掘削工事（R4-1)〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R５.３.３１〜R６.３.８

試⾏期間

R５.７.１３〜Ｒ６.１.２５

⼯事内容
（主⼯種）

・BH浚渫⼯（泥⼟）Ｖ＝3,620ｍ3
・固化処理⼯V=4,050m3
・運搬処分
V=3,620m3
・共通仮設
１式

発注者

沖縄県⼟⽊建築部南部⼟⽊事務所

受注者

共和産業株式会社

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・I PAD・KSデータバング

遠隔臨場による確認項⽬
・汚濁フェンスの材料検収
・浚渫⼟改良材の品質試験（含⽔⽐確認・コーン指数等）「配信」
・遠隔臨場Site Live（㈱建設システム）

⼯夫した点
・雑⾳防⽌でイヤホンを使⽤した。
・遠隔臨場専⽤ソフトを使⽤して、電⼦⿊板をモニターに表⽰して計測値を表⽰した。
・ハウリング防⽌でエコーキャンセ
ラー内臓スピーカーを使⽤した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真【⽴会状況（現場側）】

写 真【イヤホン使⽤】〈効果〉
・待機時間が削減され、別の業務ができて働き⽅改⾰に繋がった。
・映像を記録できるので、⼈材育成に繋がる。
・クラウドに⾃動保存されるので、⽴会データーを破損する恐れがない。
〈課題〉
・IPADだと⼿振れがあった。（スマホと⼿振れ防⽌棒に代替）
・雑⾳防⽌でイヤホンを使⽤すると、発注者の指⽰がカメラマンにしか聞き取れない。
・夏場はIPADが⾼温になる。

●監督員（発注者）〈効果〉
・⽴ち⼊り⼈数の制限がある箇所なども臨場可能であり、現場への往来
時間節約にもなった。
・（将来的な可能性として）コンサルや関係職員を含めた⽴ち会いなど、横断的な対応が可能となると思われる。

写 真【⽴会状況（現場側）】【モニター電⼦⿊板表⽰】〈課題〉
・通信・機材状況により、⾳声が伝わらないなど、意思伝達に⽀障が出ることがあった。
・⽴ち会いをスムーズに進⾏させるために、あらかじめ実施要領・⼿順などを共有しておく必要がある。また、追加確認箇所など、臨機的な対応は難しくなる。
・遠隔臨場に対応したＰＣやマイク、通信機器など、各種機材の準備が必要となる ※今回は事業者よりレンタルした。

27.【福岡市】福岡県福岡市 市道筥松線外3路線(九大跡地周辺道路)電線共同溝建設工事(その1)〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R5.05.23〜R6.02.15

試⾏期間

R5.10.19、R5.11.02

⼯事内容
（主⼯種）

・電線共同溝⼯事〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・スマートフォン

発注者

福岡市道路下⽔道局東部道路課

受注者（株）筑紫野建設

「配信」
・LINE

遠隔臨場による確認項⽬・特殊部配筋・薬液注⼊ロッド検尺

⼯夫した点

・LINE電話を活⽤
・撮影係を1名配置〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・発注者の移動がないので、⽴会の⽇程調整がしやすい。
〈課題〉
・⼭間部にある⼯場で電波を受信できない端末がある
・遠隔臨場⽤の所作（スマホを近づける、撮影範囲外の作業はできない等）が発⽣するため、臨場より時間がかかる
・きちんと⾒てもらえているか不安【⽴会状況（特殊部配筋）】【現地状況（特殊部配筋）】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場までの往復分の時間を省略できる〈課題〉
・通信状況により画⾯がフリーズしたり、⾳が遅れることがある【⽴会状況（薬液注⼊ロット検尺）】【現地状況（薬液注⼊ロット検尺）】

28.【熊本市】熊本県熊本市

都市計画事業 鶯川第2排水区雨水管渠築造工事（1期工事）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R5.8.16〜R7.3.14

試⾏期間

R5.11.18〜R7.3.14

⼯事内容
（主⼯種）

・中⼤⼝径 推進⼯法 L=200m
・ボックスカルバート⼯ L=56m

発注者

熊本市

受注者

⼤⽇本⼟⽊・⼤政建設建設⼯事共同体

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・現場クラウドOne「配信」
・現場クラウドOne

遠隔臨場による確認項⽬

・薬液注⼊⼯の材料確認
・ライナープレート式⼟留⼯の材料
確認

⼯夫した点

・デジタルノギスを使⽤することで⽬盛りの判読を容易にした。
・施⼯者側は、ノイズキャンセリング機能付Bluetoothイヤホンを使⽤することで周辺の雑⾳や会話阻害防⽌策を⾏った。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

計測値のデジタル化【⽴会状況（現場側）】〈効果〉
・発注者の移動時間を省略できることから、発注者との⽇程調整が容易になった。
・保存した映像を共有できるので若⼿の研修⽬的や⼈材育成に繋がった。
〈課題〉
・機器に不慣れな技術者への研修会やサポートを構築する必要がある。
・計測中の画像や⾳声にタイムラグがあり、現地⽴会より時間を要することがあった。

【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場と庁舎間の移動時間を省略し、他の業務時間を確保することがで
きた。

写 真

写 真

若⼿の⼈材育成に活⽤【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】〈課題〉
・映像や⾳声に遅延が発⽣し、現地⽴会より時間を要することがあった。

29.【沖縄総合事務局】沖縄県〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R5.6.30〜R5.12.28

試⾏期間

R5.11.1〜R5.12.28

⼯事内容
（主⼯種）

・発電装置（7.5KVA）更新1台
・発電装置（1.2KVA）更新1台
・電⼒引込ルート変更（架空配線、
建柱2本）

発注者

北部ダム統合管理事務所

受注者

パイオニア電設(株)令和5年度管内非常用発電設備設置工事〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録(撮影)」・i-pad「配信」
・ASPer Live

遠隔臨場による確認項⽬

・発電装置の材料確認
・ケーブル類の材料確認

⼯夫した点

・i-padカメラを使⽤し機器の⼨法、銘版の確認及び材料の仕様等分かりやすく接写した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・複数の現場で使⽤する材料の確認がヤードでまとめて⾏えるため、材料確認の準備が迅速に⾏える。（時間の無駄がない）
・材料確認をヤードで⾏うため、確認場所選定や⼯程調整が容易である。
〈課題〉
・撮影者と測定者で最低2名いないと対応できない。
・材料確認中に通信状態が悪くなり何度か測定をやり直した。

【⽴会状況（現場側）】【⽴会状況（現場側） 】●監督員（発注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・施⼯箇所が⾦武ダムと福地ダムだったので各担当者が同時に搬⼊確認が出来たのは効率的で良い点である。
・材料確認場所までの移動時間がないので作業効率が良い。
・機器銘版の細かい⽂字もはっきりと認識できたので遠隔臨場のデメリットは感じなかった。
〈課題〉
・通信状態によりフリーズすることがあった。改善の余地あり。

【⽴会状況（監督側）】【⽴会状況（監督側） 】

30.【熊本県】熊本県水俣市古里地内〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R５.９.７〜R６.３.２２

試⾏期間

R５.９.７〜R６.３.２２

⼯事内容
（主⼯種）

・施⼯延⻑ L=60.6m
・⾼排⽔性垂直擁壁 A=106m2
・ジオセルマットレス⼯ N=1式・仮設⼯ N=1式

発注者

熊本県

受注者

株式会社

人吉水俣線（古里）単県道路改良工事

岩井建設

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・iPhone14 pro「配信」
・現場クラウド One

遠隔臨場による確認項⽬・履⾏状況確認・施⼯状況確認

⼯夫した点

・⼭間部で電波状況が悪いため、少しでも電波状況が良い端末で⾏った。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・施⼯状況や履⾏状況を写真で確認するよりも動画の⽅が伝わりやすい。
・すぐにでも返答が欲しい時に効果がある。
〈課題〉
・今回はiPhoneを使⽤したが、携帯電話であれば、⼿が塞がるのでヘルメットに着⽤できるウェアラブルカメラ等の導⼊が必要である。

【⽴会状況（現場側）】●監督員（発注者）【通信環境が最も良い端末を利⽤】〈効果〉
・現場での判断が悩ましい際に、上席の者からも即座に指⽰を仰ぐことが可能。
・官署から現場までの移動時間が皆無となり、現場からの確認依頼にもすぐに対応可能。
〈課題〉
・通信環境が悪い現場だと映像や⾳声が乱れたりすることがある。
・官署側の端末の相性、仕様でこちら側の⾳声が届いておらず、モニターを⾒ながら公⽤電話で話すことがあった。汎⽤性が⾼いシステムが望まれる。

【⽴会状況（監督側）】

31.【大分県】大分県津久見市〈試⾏⼯事概要〉

県道佐伯津久見線道路施設修繕工事〈試⾏内容〉

⼯期

R4.9.17〜R5.7.23

試⾏期間

R6.5.22、R5.6.12【夜間】

⼯事内容
（主⼯種）

宮⼭トンネル・トンネル照明更新

発注者

⼤分県⾅杵⼟⽊事務所

受注者（有）池辺電⼯

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

N=43台

「記録」
・タブレット端末
・スマートフォン「配信」
・Web会議システム（Zoom）

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・照明取付⾦具のアンカー引っ張り
試験
・照度確認

・現場の⽴会や段階確認等の監督⾏為の負担軽減
・特別な機器を使⽤せず、⼀般的なス
マートフォンやパソコンを使⽤して遠隔臨場を実施した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・現場確認の⽇程調整が通常の現地確認より容易にでき、急な⽴会等にも対応できると感じた。
・待機時間を短縮できた。
〈課題〉
・通信環境を都度チェックする必要がある。
・遠隔臨場時の画像、⾳声が不安定になる場合がある。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への夜間の往復が不要となり、業務の効率化が図れた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【発注者使⽤機器】〈課題〉
・現場によっては通信状態が不安定となる場合がある。

32.【大分県】大分県豊後高田市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R5.12.8〜R6.5.27

試⾏期間

R6.1.10

⼯事内容
（主⼯種）

都甲側道橋
橋梁調査
１式
橋梁補修設計 1式

県道豊後高田国東線（都甲側道橋）調査設計委託〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬「記録」
・スマートフォン

発注者

⼤分県豊後⾼⽥⼟⽊事務所

受注者

九州建設コンサルタント（株）「配信」
Web会議システム（Zoom）

・橋梁の形状調査状況の確認

⼯夫した点

・iPad等は持ちながらの調査は、現地で邪魔となるため、スマートフォンにて実施。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・監督員を現場にて待つ時間がなくなり、調査をスムーズに⾏えた。
・後⽇、写真で説明するより分かりやすく、説明⽤資料作成の⼿間も省けた。
〈課題〉
・現場によっては通信状況が悪い箇所がある可能性がある。そのために事前にテストを⾏うと逆に⼿間となる。

【⽴会状況（現場側）スマートフォンにて実施】【⽴会状況（設計側）会社でも状況確認】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場までの移動時間の短縮となった。
・会議の間の時間で確認をすることができた。
・⾒たい箇所を指⽰することも出来、分かりやすかった。
〈課題〉
・受注者側が機器に不慣れな場合は、最初は時間がかかる可能性がある。
・現場の通信状況によっては、実施できない現場もある。

写 真【⽴会状況（監督側）】【⽴会状況（監督側） 図⾯を事前に確認】

33.【大分県】大分県日田市

玖珠川泉源調査・総合評価業務委託〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.8.11〜R6.2.16

試⾏期間

R5.5.25〜R5.12.28

⼯事内容
（主⼯種）

・泉源掘削調査
・泉源総合評価

発注者

⼤分県⽇⽥⼟⽊事務所

受注者

⻄⽇本技術開発(株)

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬「記録」
・タブレット端末（iPad mini）

Ｎ＝６箇所
Ｎ＝１式

・ボーリング調査における検尺「配信」
・Web会議システム（Zoom）

⼯夫した点

・調査業務のスムーズな作業進捗を図るため、監督員が在宅勤務時において遠隔臨場を実施・⾻伝導ワイヤレスイヤホンを使⽤することにより、周囲の⾳、他の作業員の声を遮断することなく、安全に監督
員とのやりとりを実施〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・ボーリングの掘進状況により、監督員不在時や休⽇に段階確認を依頼しなければならないこともあるが、遠隔臨場であれば、監督員が在宅時でも段階確認が可能であるため、作業を⽌めることなく、遠隔な⼯程管理が可能であった。
・⾻伝導ワイヤレスイヤホンを使⽤することで、他の作業員の声や、周囲の作業⾳などを遮断することなく監督員との会話が可能であったため、安全上も問題ないと感じた。

写 真

写 真

PCモニター画面

PCモニター画面【⽴会状況（現場側）】【監督員からの指⽰により接写】〈課題〉
・初めての遠隔臨場であったため、機器の扱い等に少しとまどった。
・通信環境に依存する点が課題である。

在宅にて遠隔臨場●監督員（発注者）

写 真

写 真
周囲の⾳が聞こえる
よう、⽿を塞がない
⾻伝導イヤホンを使⽤【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】〈効果〉
・現場までの移動時間に往復１時間程度要するが、遠隔臨場により移動
時間、移動費、事故リスク等が低減できた。
・在宅勤務時においても可能であるため、業務の円滑な進捗に寄与した。
〈課題〉
・監督員はもちろん、受注者側が機器の扱いに不慣れな場合や、遠隔臨場そのものを敬遠する場合が多いため、業界として習熟度を⾼めなければならない。

34.【鹿児島県】鹿児島県霧島市〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R5.3.23〜R5.11.17

試⾏期間

R5.7.12〜R5.11.17

⼯事内容
（主⼯種）

・掘削⼯
・地盤改良
・砂防堰堤

発注者

⿅児島県

受注者

鶴丸建設㈱

通常砂防工事（妻屋谷R4-1工区）

V=1,150m3
V=1,600m3
H=1.5m，L=26.4m

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・スマートフォン（i-Phone8）「配信」
・遠隔臨場SiteLive（(株)建設システム）

遠隔臨場による確認項⽬・堰堤掘削後 段階確認
・地盤改良⼯の施⼯サイクル確認

⼯夫した点

・施⼯管理アプリ「快速ナビ」と3次元計測機器である⾃動追尾TSを⽤ いた為、設計値・測定値を デジタル表⽰で確認ができ、また測定時の⼈員・時間を短縮した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

【地盤改良⽴会状況（現場側）】【出来形管理（杭ナビ測量） 】〈効果〉
・⽴会の準備後、直ちに⽴会ができる為、施⼯性の向上がはかれた。
・遠隔臨場対応ソフトウェアを使⽤したので、⽴会の予定や記録、デー
タの整理等が容易にできた。
・社内での確認や社内パトロール等にも応⽤が可能。
〈課題〉・通信電波が悪く画⾯がフリーズすることがあった。
・事前に通信会社のキャリアの電波状態を確認する必要がある。
・施⼯サイクル確認時は、重機等の⾳により、⾳声が聞きづらいことがあった。

●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への移動時間が短縮され，業務の効率化が図れた。
・机上で図⾯や関係書類を⾒ながら⽴会できるため，現地での測定値確認がスムーズにできた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【杭ナビ測量器具】〈課題〉
・現場全体が写るよう撮影場所を変えたり，⽇陰になり画⾯が暗くならないよう調整する必要があった。また，確認する範囲が⼤きいと，画⾯
上では⾒にくくなってしまう。

35.【沖縄県】沖縄県豊見城市〈試⾏⼯事概要〉

県営渡橋名団地法面対策工事〈試⾏内容〉

⼯期

R5.9.28〜R6.3.25

試⾏期間

R5.11.27, R5.12.11

⼯事内容
（主⼯種）

擁壁⼯ L=102m
・プレキャストL型擁壁
・重⼒式擁壁
法枠⼯ L=315m
・ 現場吹付法枠

発注者

沖縄県施設建築課

受注者

株式会社

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

「記録」
・Zoom
「配信」
・Zoom

嶺建設

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

L型擁壁製作前の⼯場（名護市）検査・配筋確認
・⽣コンクリート試験
・枠内かぶり確認・圧縮強度試験•施⼯状況に合わせて⽴会を⾏うことで、受注者、発注者ともに業務の効率化を図った。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真【枠内かぶり ⽴会状況（⼯場側）】

写 真【配筋 ⽴会状況（⼯場側）】〈効果〉• 受注者の段取りに合わせて効率的に⽴会を⾏うことができた。
• 撮影した⼯場検査の動画を社内の若⼿職員等へ共有し、若⼿育成の教材として活⽤することができると感じた。
〈課題〉• ⼯場内の場所によっては、モバイル通信の電波が届きにくい所があり、通信状況が不安定となったことから、通信設備の整備が必要だと感じた。
• 型枠内の暗い場所では、⽬視が難しいため、照明等の⼯夫が必要だと感じた。

●監督員（発注者）

写 真【圧縮強度試験 ⽴会状況（⼯場側）】〈効果〉• 遠隔臨場により⼯場⽴会が実施できたことから、⼯場（名護市）までの移動時間（往復２H）が削減でき、業務の効率化に繋がった。
〈課題〉• 枠内かぶり確認の際には、枠内で撮影する映像が暗くなり、⽬視確認が難しい状況があったことから、事前に、撮影する環境を想定して、照明を⽤意する等の準備が必要だと感じた。

【⾊分し視認性を向上させる⼯夫を⾏った】36.【福岡市】福岡県福岡市

貝塚駅周辺土地区画整理事業 下水道築造工事（その１）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R5.6.8〜R6.3.15

試⾏期間

R5.6.8〜R6.3.15

⼯事内容
（主⼯種）

・⾬⽔管渠（ボックスカルバート、
ヒューム管）

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

「記録」
ASP
(Being Collaboration)・ボックスカルバート緊張⼒確認

発注者

福岡市住宅都市局
Smart EAST基盤整備課

受注者

エトウ建設（株）「配信」
ASP(Being Collaboration)

⼯夫した点

・疑問や確認事項についてすぐに声掛けを⾏い、⼿戻りがないよう⼼掛
けた〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真（640×480）

写 真（640×480）【⽴会状況（現場側）】【緊張⼒を確認（現場側）】〈効果〉
・⽴会者の移動時間の省略
・確認事項をビデオデータで保存・共有できる〈課題〉
・ソフトウェアの操作⽅法や、カメラワーク等に慣れる必要がある●監督員（発注者）〈効果〉
・移動時間を省略できる

写 真（640×480）

写 真（640×480）【⽴会状況（監督側）】【緊張⼒を確認（監督側）】〈課題〉
・システムや遠隔臨場のやり⽅に慣れる必要がある

37.【沖縄総合事務局】沖縄県名護市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R５.７.１９〜R６.３.２５

試⾏期間

R6.10.23〜R６.３.２５

⼯事内容
（主⼯種）

・道路⼟⼯ １式・舗装⼯ A=1,390m2
・排⽔構造物⼯ １式・縁⽯⼯ L=373m

発注者

北部国道事務所

受注者

琉球開発（株）令和５年度伊差川ＩＣ交差点改良工事〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・Gリポート「配信」
・Gリポート

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・排⽔構造物のコンクリート品質確
認（圧縮強度試験）

・受注者の社内品質証明員の⽴ち合いも発注者同様に遠隔臨場で実施した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・発注者同様に受注者の社内品質証明員の⽴ち合いを遠隔臨場で実施したため、移動時間の削減となった。
・今後、可能な限り遠隔臨場を現場にて活⽤したい。
〈課題〉
・特になし

【⽴会状況（監督側）】【⽴会状況（監督側）】●監督員（発注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・移動時間の削減（⽣コン⼯場が施⼯現場より遠い場合はさらなる移動
時間の削減となる。）
・圧縮強度試験の⽴会については、遠隔臨場で⼗分対応可能と考える。
・⼯場の屋内における臨場であり電波状況による障害は発⽣しなかった。
〈課題〉
・⽣コン⼯場の⽴地条件によっては、電波状況による影響が懸念される。

【⽴会状況（監督側）】【⽴会状況（受注者側：社内品質証明員） 】

38.【九州地方整備局】熊本県阿蘇郡南阿蘇村 令和3年度 立野ダム貯水地流木捕捉施設設置工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.1.20〜R4.5.19

試⾏期間

R3.1.20〜R4.5.19

⼯事内容
（主⼯種）

・床掘（ICT）8,820ｍ3
・流⽊捕捉施設⼯ 基礎部
・流⽊捕捉施設⼯ ⽌め部

事務所

九州地⽅整備局

受注者

株式 社

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム⼀式
⼀式

・⼟質の変化時（岩盤⾯の確認）
・材料の確認（鋼材等）
・流⽊捕捉施設⼯ コンクリート（埋戻し前）
・⽴会（未確認の構造物、施⼯不能箇所の確認）「記録」
・スマートフォン

⽴野ダム⼯事事務所

遠隔臨場による確認項⽬「配信」
・Microsoft Teams

明興建設

⼯夫した点

・⼭間部の⾕間で電波が悪く、通常のポケットWi-Fiでは電波が途切れる為、
外部アンテナ付の100V電源を利⽤したWi-Fiを利⽤し実施した。
・Microsoft Teamsにて遠隔臨場を⾏うことで複数⼈での⽴会を可能とした。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

Wi-Fi

外部アンテナ
現地設置【⽴会状況（現場側）】【外部アンテナ付のWi-Fi】〈効果〉
・急な⽴会時（転⽯の確認、未確認⽀障物の確認）に電話後確認していただくことが出来た。
・床掘完了時の⼟質を複数（⽴会者＋コンサル+監督官など）の⽅で確認することが出来た。
・電波状況により画像が固まる、途切れる等の不具合を解消することが
できた。
〈課題〉
・現場側が複数⼈の場合、スピーカーで⾳声を流すため⾳声が聞き取りづらい

安定した画像で確認●監督員（発注者）〈効果〉
・事務所にいながら⽴会可能であり、監督業務の負担軽減となった。
・設計コンサルの意⾒が必要な場合にスムースなやりとりが可能となり業務負担軽減となった。
〈課題〉
・地質状況確認などには、鮮明な画像が必要。

【⽴会状況（監督側）】【監督職員側のディスプレイ 】

39.【大分県】大分県佐伯市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R5.3.30〜R5.11.1

試⾏期間

R5.8.16

⼯事内容
（主⼯種）

国道326号 橋梁補修⼯事
三国峠橋 橋⻑ L=142.0m
橋⾯防⽔⼯
A=131m2
伸縮継⼿⼯
L=11.3m
ひび割れ補修⼯ L=654.9ｍ
表⾯含浸⼯
A=374m2

発注者

⼤分県佐伯⼟⽊事務所

受注者（株）⼩野明組

国道３２６号（三国峠橋）橋梁補修工事（オンライン検査）〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・タブレット端末(Lenovo Tab)
「配信」
・Web会議システム（Zoom）

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・⾜場撤去前の出来形の確認（遠隔臨場による中間検査[試⾏]）・⼭中のため、事前に通信確認した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・事務所と現場までの移動時間の短縮となった。
・現場条件（閉所や⾼所の確認しづらい場所）や気象条件（⾬⾵で管理図等の記⼊がしづらい場合）によっては遠隔臨場のほうが便利なこともあると感じた。
〈課題〉
・吊⾜場のように狭く、ライトを必要とする場所では、うまく表⽰（撮影）することが、困難であった。携帯電話（スマートフォン）などで撮影すると良いと思われる。
・別の⽴会で実施した際はタブレットからの⾳声が聞き取りにくかった
ため、今回はイヤホンマイクを装着したが、現場サイドは⼀⼈しか⾳声や指⽰を聞けないのが少しやりづらかった。
・画⾯が途中から真っ暗になった。（⽇なたと⽇陰の往来によるものと思われる）●監督員（発注者）〈効果〉
・現場までの移動時間の短縮となった。（⽚道１時間）〈課題〉
・数値の検測は、現場の静⽌技量にもよるが、検測は確認可能であったが、表⾯含浸⼯の撥⽔状況の確認は⾒えづらかった。⼯種によっては、ＩＣＴ検査の実施の可否を判断する必要がある。

【⽴会状況（現場側）】【⽴会状況（現場側）】

写 真【確認画⾯（検査員・監督員側）】【⽴会状況（検査員・監督員側）】

40.【大分県】大分県竹田市〈試⾏⼯事概要〉

県道神原玉来線道路改良工事（オンライン検査）〈試⾏内容〉

⼯期

R4.4.21〜R5.12.28

試⾏期間

R5.8.30

⼯事内容
（主⼯種）

・延⻑ L=240.9m
・幅員 W=6.0(9.75)m
・路床安定処理 A=2,060m2
・下層路盤 A=1,860m2

発注者

⼤分県⽵⽥⼟⽊事務所

受注者(株)友繁建設

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・タブレット端末（iPad）「配信」
・Web会議システム（Zoom）

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・舗装⼯事（他業者）に着⼿する前の下層路盤の中間検査

・現場でモバイルWiﬁの通信環境に問題がないことを事前に確認〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・現場での待ち時間の縮減〈課題〉
・通信環境が悪い場合や機器の故障等のトラブルが発⽣した際に後⼯事への影響が懸念されることから、代替機器の準備や事前の通信環境の確認が必要【⽴会状況（現場側）】●監督員・検査員（発注者）

写 真

写 真

【確認状況（検査員側）】〈効果〉
・本課検査員の現場までの移動時間の削減
・検査に必要な時間が短縮されることから、急な天候悪化や⼯程遅延等に伴う検査延期への対応が容易〈課題〉
・プルーフローリング試験や出来ばえ等の数値に寄らない検査は現場への的確な指⽰が必要
・強⾵時に⾳声が聞こえないことが多かったので、通話環境の良い機器の配備が必要・グレアによる視認性の低下等、現場の確認がし難いことがあるため、機器を持つ監督員の配慮が必要1.【福岡県】福岡県久留米市 県道甘木田主丸線両筑橋橋梁下部工（P4）工事〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R3.3.24~R4.7.29

試⾏期間

R4.3.3〜R4.4.22〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

・橋梁下部⼯（P4） N=１基
（ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ⼯法）

⼯事内容
（主⼯種）

「記録」
・タブレット端末

発注者

福岡県久留⽶県⼟整備事務所

受注者

オリエンタル⽩⽯・近藤建設JV「配信」
・遠隔臨場【SiteLive】

遠隔臨場による確認項⽬

・躯体の出来形確認
・技術提案の実施状況確認
・平板載荷試験の⽴会

⼯夫した点

・建設現場の遠隔臨場に特化した、撮影・配信システム「SiteLive」を使⽤することで、準備やデータ整理に要す
る時間の削減を図った。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）
確認数量の明示（大）

写 真

写 真
図面との対比

PCモニター画面【⽴会状況（現場側）】

写真撮影が容易【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】〈効果〉
・現場トラブルや緊急の⽴会を依頼したいときに、直ぐに遠隔臨場で現場の確認ができた。
・発注者及び受注者のコロナウィルス感染症対策にもなった。
・配信システム導⼊に費⽤が掛かり、不安要素がある中で遠隔臨場を実施したが、実施した結果、事前準備やデータ整理に要する時間の削減等、費⽤以上の効果を得ることができた。
〈課題〉
・遠隔臨場の最中に近くで作業等をされていたら、発注者の声が聞こえ難
いときがあった。（隣で別⼯区の⼯事を実施中であったため）・スマートフォン等を使⽤しての遠隔臨場の為、携帯の電波が悪いと途切れることがあった。

●監督員（発注者）
実施内容の確認が容易に可能

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】〈効果〉
・5分から10分程度の⽴会でも、現場への移動だけで１時間以上かかっていたが、短時間で⽴会が完了するため、他の業務に時間を充てられるようになり業務の効率化が図れた。
・平板載荷試験等の⻑時間の滞在を要する⽴会においても、他の業務を⾏いながら、必要なタイミングで確認できるため、業務効率化を実感できた。
・⽴会した内容や写真が後⽇改めて確認できるため、受注者への確認が減り、両者の業務効率化につながった。
〈課題〉
・電波の受信状況により映像が乱れることがあり、結果、現場⽴会や机上⽴会に変更することがあった。
・降⾬時は、機器の故障等もあるため、⾬が強く降る場合は、実施が困難であった。

2.【福岡県】福岡県行橋市 県道門司行橋線行橋市工区橋梁下部工（Ｐ１）工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.8.25〜R4.6.30

試⾏期間

R3.8.25〜R4.6.30

⼯事内容
（主⼯種）

・橋梁下部⼯（P1）1基・基礎⼯（場所打杭φ1200）11本
・⼯事⽤仮桟橋⼯ 1式・仮設⼟留め⼯
1式「記録」
・スマートフォン

発注者

福岡県京築県⼟整備事務所

受注者(株)豊秀建設

「配信」
・Web会議システム（zoom）

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

・材料確認
鋼材（鉄筋、仮設材）
・段階確認
配筋検査
簡易な施⼯計画実施状況
・品質管理
鉄筋圧接前確認試験

⼯夫した点

・現場の⽴会や段階確認等の監督⾏為の負担軽減
・現場までの移動に伴う交通事故等のリスク回避〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・監督職員の現場到着を待つ時間（拘束時間）がなくなり、現場⼯程がスムーズに進んだ。
・現場職員のスケジュール調整に要する時間が減った。
〈課題〉
・初めて遠隔臨場に臨んだため、機器の取り扱いや操作⽅法に慣れるまでに時間を要した。
・使⽤⽅法等の分かりやすいマニュアルや操作⽅法等を簡易化して頂けると利⽤し易いと思った。

【⽴会状況（現場側）】【受注者へ⾒えづらい箇所を伝達した様⼦）】●監督員（発注者）〈効果〉
・従来、現場までの移動時間に往復1時間以上要していたが、遠隔臨場により移動時間、移動に要する費⽤、交通事故等のリスクが軽減した。
・⼈との接触を避けることが出来るため、新型コロナウイルスの感染予防に効果があった。
〈課題〉
・受注者側が機器の操作等に不慣れな場合があるので業界全体で習熟度を⾼める必要があると感じた。
・現時点では通信容量に制限があり、容量を超えた場合、極端に通信速度が落ちるため、遠隔臨場に⽀障が⽣じる状況があった。

【⽴会状況（監督側）】【監督員からの指⽰により接写した様⼦ 】

3.【佐賀県】佐賀県佐賀市 佐賀環状東線（牛島工区）道路整備交付金工事（橋梁下部工）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R2.9.25〜R3.11.30

試⾏期間

R3.8.25

⼯事内容
（主⼯種）

・橋台⼯（A1 V＝84.5ｍ３）（A2 V＝84.2ｍ３）
・場所打ち杭φ1200 N=8本・護岸⼯ L=19.2ｍ

発注者

佐賀県

佐賀⼟⽊事務所

受注者

富⼠建設（株）映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

・カメラの⼿振れによる画⾯酔い軽減のためスタビライザーを使⽤した。

「記録」
・ｉｐａｄ
「配信」
・遠隔臨場検査監督シス
テム「アテネット」

⼯夫した点

・場所打ち杭配筋確認
・橋台の出来形確認・重機等の騒⾳の中でも⾳声が聞き取れるよう⾻伝導マイクを使⽤した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・システムの利⽤により⽴会員来場までの待ち時間が無くなり準備から
⽴会完了までの時間短縮ができた。
・カメラで確認するため⾁眼よりスケール等の⽬盛が読みやすかった。
〈課題〉
・通信環境に依存するため５Gのような⾼速⼤容量通信が望まれる。
・遠隔臨場システムの⽴会簿記⼊に制限があるなどシステムの成熟が必要である。

【⽴会状況（現場側）】【⼿振れ防⽌（スタビライザー）】●監督員（発注者）〈効果〉
・対⾯しないので、新型コロナ感染対策として有⽤であった。
・現場までの出張時間が削減できた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【騒⾳対策（⾻伝導マイク） 】〈課題〉
・通信環境によっては固まる。
・声だけ届いて、映像が途切れる事があった。

4.【福岡県】福岡県うきは市〈試⾏⼯事概要〉

県道朝田日田線分田橋橋梁上部工工事〈試⾏内容〉

⼯期

R3.10.5〜R4.6.30

試⾏期間

R4.2.7〜R4.4.27

⼯事内容
（主⼯種）

PC箱桁橋⼯・橋⻑ 46.0m
橋梁付属物⼯
橋台⼯

発注者

福岡県久留⽶県⼟整備事務所

受注者

株式会社 SNC

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

幅員 7m〜（拡幅）「記録」
・スマートフォンAndroid KYV46「配信」
・Web会議システム（zoom）

遠隔臨場による確認項⽬

・PC箱桁製作⼯
鉄筋組⽴完了時の段階確認
主ケーブル緊張
出来形確認
・橋台躯体⼯鉄筋組⽴完了時の段階確認

⼯夫した点

・スマートフォンによる撮影時に、ス
タビライザーを使⽤して、⼿振れを防⽌した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・遠隔臨場により⽴会の⽇程調整が容易にできた。
・⽴会依頼の際、遠⽅からの移動がない為、⽴会をお願いし易く感じた。
〈課題〉
・鉄筋下⾯のかぶり確認の際、カメラが鉄筋の下側に⼊らないので、かぶりを確認するのが難しい。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・勤務地から現場までの距離が約40㎞あり、⽴会のための移動時間が短縮でき、負担軽減となった。

写 真【⽴会状況（監督側）】〈課題〉
・⼭間部の電波状況が悪い現場は、⾳声が聞こえづらい時がある。
・現場全体の状況の把握、安全対策確認が困難である。

5.【熊本市】熊本県熊本市

一般県道天明川尻線（海路口工区）下部工（A1）撤去外工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.10.26〜R5.3.17

試⾏期間

R4.10.26〜R5.3.17

⼯事内容
（主⼯種）

・地盤改良⼯ A=591m3
・擁壁⼯ L=33m
・下部⼯撤去⼯ 1式

発注者

熊本市

⼟⽊部

受注者

昇建設（株）

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

「記録」
・タブレット

道路整備課「配信」
・ASP（現場クラウド
One）・擁壁⼯の材料確認
・下部⼯撤去構造物⼨法確認

他

・発注者側に対して、通信可能なタブレットなどを準備した。
・携帯電話にアプリをインストール
することで利⽤できるようにしまた。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・発注者との日程調整が容易となった。
・新型コロナウイルス感染リスクの低減に繋がった。
〈課題〉
・発注者では、通信制限の都合により回線やネットワークや端末（タブレット等）の準備が必要。
・締め切り⽮板の中で通信状況が不安定になり、現場状況の画質が乱れることがあった。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場まで往復2時間の移動時間が無くなり、業務の効率化が図れた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】〈課題〉
・現場とのやり取りの中で端末間の通信状況が不安定になり、現場状況の確認や近景写真等の画質が乱れることがった。
・本遠隔臨場システム上、画⾯内に現場状況確認中に監督員が確認しているモニター画⾯が同画⾯内に映らないため、監督員確認⽤写真を撮影する必要があった。

6.【福岡県】福岡県朝倉郡東峰村 大肥川猿喰橋上部工工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.8.19〜R4.5.31

試⾏期間

R3.8.19〜R4.5.31

⼯事内容
（主⼯種）

・PC橋上部⼯
猿喰橋 橋⻑L=40.7ｍ（ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ⽅式ＰＣ単純箱桁橋）

発注者

福岡県朝倉県⼟整備事務所

受注者

株式会社IHIインフラ建設

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・タブレット端末「配信」
・Web会議システム（Teams）

遠隔臨場による確認項⽬

・ゴム⽀承の出来形確認
組⽴⼨法、めっき膜厚等
・ゴム⽀承の品質確認
圧縮反⼒、外観等

⼯夫した点

・照明が届かないところへ移動式
LED照明の設置
・タブレット使⽤により配信画像を確認しながらの通信〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・⼯場への移動⼈数の削減。（コロナウィルス感染予防）・遠隔臨場される⽅の移動時間と経費削減。
〈課題〉
・まだ⼯場側でも遠隔臨場の経験が少なく、画⾯越しでどのような⾒え⽅をしているのか確認できていないところもあったので、細かい⽬盛や数字を映す際は、⼤きく映す⼯夫が必要である。今後は事前にどのような計測器による測定をするのか確認しておきたい。

【⽴会状況（現場側）】【⼨法測定に変位ゲージを利⽤】●監督員（発注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・⼯場（岐⾩県）への移動にかかる時間と費⽤を縮減できた。
・コロナウィルス感染防⽌として他県への移動を削減できた。
・⼯場側に製作メーカーだけでなく受注者（現場代理⼈）もいたことで、測定箇所の確認や質疑応答等の意思疎通を画⾯越しでも円滑にできた。
〈課題〉・ノギスによるmm単位の⼨法確認が困難であったため、検査中にデジタルノギスを探して変更する時間ロスがあった。今後は事前に準備しておくようにしたい。

【⽴会状況（監督側）】【タブレットによる⽬盛り確認 】

7.【佐賀県】佐賀県伊万里市 国道204号（瀬戸工区）道路整備交付金工事（橋梁上部工）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.2.25〜R4.11.4

試⾏期間

R4.2.25〜R4.11.4

⼯事内容
（主⼯種）

・ポストテンション⽅式T桁橋
上部⼯（第⼀径間：AA1〜AP1）
・主桁制作・架設（N=5本）
・⽀承⼯（N=10個）

発注者

佐賀県

受注者

松尾建設株式会社佐賀⽀店

伊万⾥⼟⽊事務所

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・タブレット端末
・デジタルカメラ「配信」
・Web会議システム（Zoom）

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・タブレット使⽤により配信画像を
配信画像を確認しながらの通信・ゴム⽀承の出来形確認
組⽴⼨法、めっき膜厚確認
・ゴム⽀承の品質確認
圧縮反⼒、外観等

・⼯場側担当者を監督側にも配置し
補⾜説明や検査進⾏の調整を実施
・⼤型モニター及びマイクスピーカーの使⽤〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・県外にある⼯場への移動⼈数の削減（コロナウィルス等感染予防）
・検査関係者の移動時間と経費削減〈課題〉
・今回通信環境も良かったことや⼯場側で対応される⽅がこれまで複数回遠隔臨場を経験されていることもあり、映像アングル等的確に操作されスムーズに検査を実施できたが、事前に通信テスト等⾏っておくことが好ましいと感じられた【⽴会状況（現場側）】【⼨法の数値化（デジタルノギス）】●監督員（発注者）〈効果〉
・県外である⼯場への移動にかかる時間と費⽤を縮減できた・移動の削減によりコロナウィルス等感染予防となった

写 真【⽴会状況（監督側）】

写 真

〈課題〉
・今回受注者側で⼤型モニターなど必要機器が準備されていたが、今後遠隔臨場を広めていく上で、受注者側でも通信機器など準備おくことも必要ではないかと感じられた【画⾯の共有（⼤型モニター・マイクスピーカーの利⽤） 】

8.【熊本県】熊本県上益城郡 国道２６６号（鯰避溢橋）防災安全交付金（下部工その２）工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.10.21〜R4.3.22

試⾏期間

R3.11.8 〜R4.3.22

⼯事内容
（主⼯種）

・橋梁耐震補強・コンクリート巻⽴て⼯

発注者

熊本県

受注者

（株）坂本建設

上益城地域振興局

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

２基

「記録」
・個⼈所有スマートフォ
ン端末(android)「配信」
・建設システム【SiteLive】

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・鉄筋⼯配筋の出来形確認
・コンクリート削孔の出来形確認
・受注者から施⼯⽅法で質問があった際の現場確認

・鉄筋検査では監督員が確認しやすい
ようあらかじめロッド及びマークを使⽤し確認しやすくした。

〈現場の声〉
ロッドを固定し人員を削減●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・緊急な⽴会が必要な場合の待ち時間が最⼩限に抑えられ⼯程の確保ができた。
・コロナウィルスの影響もあり同システムにて遠隔⼯程会議ができた.
〈課題〉
・通信環境による障害が多々発⽣した。
・ミリ単位の確認で、アナログ表⽰では確認しずらくデジタル表⽰機器が必要である。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）
デジタル表示の計測器を使用

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】〈効果〉
・⽚道１時間の移動時間短縮につながった。
・複数の⼈間で確認が出来た。若⼿で橋梁補修を経験していない職員にも説明する機会となれた。
〈課題〉
・電波状況により画像が荒くなった。通信の再接続を数回⾏った事もあった。
・複数個所を確認する際、カメラを⼿にもって移動したので画⾯酔いをしそうになった。

9.【沖縄総合事務局】沖縄県那覇市 令和２年度小禄道路橋梁下部工（P26～P28）工事〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R3.3.19〜R5.3.31

試⾏期間

R3.11.10〜R4.2.9

⼯事内容
（主⼯種）

鋼製橋脚製作⼯ 3基
アンカーフレーム製作⼯
⼯場塗装⼯ 1式
⼯場輸送⼯ 1式
鋼製橋脚⼯ 3基事務所

南部国道事務所

受注者

ＪＦＥエンジニアリング㈱〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム
3基「記録（撮影）」・i-Phone(4G)「配信」
・Microsoft Teams

遠隔臨場による確認項⽬
・アンカーフレームの出来形確認
・アンカーフレームの外観確認
・鋼製橋脚の出来形確認
・鋼製橋脚の外観確認
・⾮破壊検査の代表確認

⼯夫した点
・映像機器（スマホ）の不調に備えて2台以上の予備を準備した。
・映像機器にスタビライザーを⽤いて⼿振れ防⽌とした。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・⽴会地が遠⽅な場合、検査時間に加えて移動時間または宿泊を考慮するため⽇程調整に時間を要したが遠隔臨場は監督員の⽇都合で予約設定できた。これにより次⼯程(塗装)の遅延を防⽌できた。
〈課題〉
・臨場検査よりも追加で2名（０点と計測点）の映像撮影者を要する。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・遠⽅の現場や短時間の⽴会時には、移動による時間的制約が最低限で済むことが優位である。
・関係者が⼀同に参加できるため、情報共有が容易。
〈課題〉
・画像データと⾳声データのタイムラグが⼤きかったため、通常の現地⽴会より時間を要することがあった。（通信の課題）
・対象物を近接して撮影する場合、光の反射やピントが合わせづらい
場⾯があり、明瞭に⾒えるまで時間を要した場⾯があった。
・俯瞰して⾒ることが出来ず、全体的な把握が難しい。

写 真【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】

10.【熊本県】阿蘇郡高森町 国道２６５号（高森大橋）道路補修補助事業（橋梁）工事〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R3.5.13〜R4.1.14

試⾏期間

R3.5.13〜R4.1.14

⼯事内容
（主⼯種）

橋梁補修⼯
・施⼯延⻑（橋⻑）・床版復旧⼯・伸縮装置
・表⾯被覆⼯〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム
L=98.3m
V=15m3
L=15m
A=214m2

発注者

熊本県 阿蘇地域振興局

受注者（株）ミサト技建「記録」
・ノートPC、タブレット
端末、スマートフォン等「配信」
・ASP（現場クラウドforサイボウズOﬃce）等

遠隔臨場による確認項⽬

・各種使⽤材料の確認
・地覆配筋出来形確認

等の全般

・上記によらず現場進捗状況の確認

⼯夫した点

・画⾯超しでも⼀⽬で分かるように検測箇所をマーキングやスプレー等により普段以上に⽬⽴つようにした。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（少⼈数化）】〈効果〉
・当該現場は発注者勤務地と通常往復2時間を要すため、発注者の移動
時間を⼤幅に削減することができた。また、受注者側としても事前待機
時間や⽴会対応⼈数を削減することができた。
・現場⽴会時に必要な書類作成を⼤幅に削減することができた。発注者からの質疑に対しても資料を画⾯共有すれば、印刷し現場に備える必要もない。
・施⼯に伴う問合せに対して事前に必要となる現場写真等の整理や資料作成に要する時間を削減でき、発注者がリアルタイムに現場を確認できたため、⼿戻りや時間待ちがなく計画⼯程どおり竣⼯することができた。
〈課題〉
・桁下では通信環境が悪くなり、桁上に⽐べて低画質となることが多かった。

●監督員（発注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器） 】〈効果〉・現場までの移動時間が⼤幅に削減でき、移動に伴う⾝体的負担や残務が減り、働き⽅改⾰を実感できた。
・⽴会予定⽇以外も現場をリアルタイムで確認でき、常に進捗状況等を把握できた。上司や同僚に映像を通して課題を共有することも可能で、上司への説明資料等の準備も格段に減らすことができる。
・ノートPCのみならず、タブレット端末やスマートフォンでも確認可能であるため閲覧場所を選ばず、テレワーク等でも対応可能。
〈課題〉・画⾓内の映像が主となるので、受発注者間の信頼関係や会話能⼒、知識⼒を前提に成⽴する。

11.【長崎県】長崎県西彼杵郡時津町（時津川河川改修工事（鳥越橋下部工））〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.3.18〜R4.10.14

試⾏期間

R3.6〜R4.7

⼯事内容
（主⼯種）

・⼯事延⻑
・護岸⼯
・橋台⼯

発注者

⻑崎県

受注者

（株）別所組

L=71.0m
A=391m2
N=2基

⻑崎振興局

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬「記録」
・iPad、iPhone「配信」
・Web会議システム
Teams

・遠隔AI配筋検査

⼯夫した点・ウェアラブルカメラは接続に時間を要するため、汎⽤性が⾼いスマートフォンでカメラ撮影の⽐較をした結果、⾼画質であったiPhoneを採⽤した。
・また、広⾓レンズを取り付けること
で現場状況を広範囲に⾒れるように⼯夫した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

〈効果〉
遠隔臨場：コロナ禍における対⾯接触の削減
AI配筋検査：時間短縮、効率化、⼈的ミスの防⽌による精度向上〈課題〉
AI配筋検査：表⾯の配筋は計測できるが、奥⾏きがある配筋はできない。

【⽴会状況（現場側イメージ）】【画像拡⼤】●監督員（発注者）〈効果〉
遠隔臨場：コロナ禍における対⾯接触の削減
遠隔臨場：現場への移動時間削減

写 真【⽴会状況（受発注者共有）】【⼯夫が分かる写真（メーカーカタログ） 】〈課題〉
遠隔臨場：Wi-Fi環境を整備する必要がある。

12.【鹿児島県】鹿児島県鹿屋市〈⼯事概要〉

道路整備（交付金）工事（宮下工区）
〈内容〉

⼯

期

R3.4.22〜R3.12.17

期間

R3.9.1〜R3.11.30

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

⼯事内容
（主⼯種）

・地盤改良⼯ L=69m（中層混合処理 V=1,975m3）
・排⽔⼯ L=50ｍ「記録」
・スマートフォン

発注者

⿅児島県

受注者

⽥中産業株式会社「配信」
・現場クラウドforサイボウズOﬃce

⼤隅地域振興局

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・地盤改良機材（トレンチャ等）のキャリブレーション確認
・施⼯中の改良深度の確認
・フェノール反応確認
・改良幅及び延⻑の出来形確認

・地盤改良⼯については，施⼯スピー
ドが早く確認項⽬が多い⼯事となるため，遠隔臨場を利⽤し，現場の施⼯状況に合わせた⽴会確認を実施することで待機時間の削減及び⼯程短縮を図った。

〈現場の声〉
スマートフォン（出来形管理にも使⽤）現場クラウドに遠隔臨場機能を付加【⽴会状況（現場側）】〈効果〉
・現場の施⼯状況に合わせたスムーズな段階確認が可能。
・発注者の⽴会に伴う待機時間がなくなり⼯程短縮が図れた。
・⽴会の都合がつかない場合でも，施⼯管理状況を動画で記録することが可能なため，証拠資料として発注者に提出できた。
・突発的に起きた現場での問題点について，動画を配信しながら発注者に協議することができた。
・県外の下請業者が出⼊りする現場であったため，遠隔臨場を利⽤することで，新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌対策が図れた。
〈課題〉
・特段の課題は無かった。

【使⽤機器・アプリ（現場側）】●監督員（発注者）

職場PC

ASP貸出⽤タブレット，
コンパクトWIFIルーター【⽴会状況（監督側）】●施⼯者（受注者）【使⽤機器（監督側） 】〈効果〉
・⽴会に伴う移動時間が無くなり，余った時間で他の業務を進めることが可能なため，業務改善と効率化が図れた。
・同⽇に遠⽅及び複数箇所の現場における⽴会が可能。
・ASPがタブレット端末等を無償貸出してくれたので，在宅勤務の場合であっても現場⽴会に応じることができた。
・現場での気になる点について，職場から確認することが可能。
〈課題〉・遠隔臨場を利⽤している施⼯者が少ない。

13.【九州地方整備局】佐賀県佐賀市 佐賀２０８号 諸富地区改良（１０工区）外工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

⼯期

R3.4.5〜R3.10.20

試⾏期間

R3.5.10〜R3.9.24

⼯事内容
（主⼯種）

⼯事延⻑L=58.7ｍ
地盤改良⼯
深層混合処理 N=263本
中層混合処理 V=3,190m3
仮設⼯
1式

事務所

有明海沿岸国道事務所

受注者

岡本建設（株）「記録」
・ハンディ−カメラ・ヘッドセット「配信」
・タブレット端末
・レベル配信⽤
アタッチメント

遠隔臨場による確認項⽬

・地盤改良⼯の段階確認及び出来形管理（ICT）
・⼟⼯の出来形管理

⼯夫した点

・オートレベルの読み値を確認できるようにした。
・安全性の確保として、ヘッドセットを使⽤し周辺の⾳が聞こえるようにした。
・国⼟交通省使⽤の「Teams」を使⽤しているため導⼊・操作が容易である。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・⽴会が現場や事務所から出来るため容易に活⽤することができた。
・発注者の現場までの移動時間が削減ができた。
・受注者の⽴会待ち時間の削減が確認できた。
〈課題〉
・暑中施⼯の場合、機材のバッテリー容量低下が懸念される。
・対⾯臨場と⽐べて画⾯をとおしてのため伝わりにくさがある。
・ネット環境のため、通信・マイクが途切れる事がある。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・⾃宅・事務所に居ながら⽴会や確認が可能で有り、監督⾏為の負担軽減となった。
・オートレベルの読み値が通常であれば確認出来ないが今回の機種では可能であった。
〈課題〉
・カメラとPC双⽅でモバイル通信環境が整っていなければ使⽤不可。
・ネット環境のため、通信・マイクが途切れる事がある。

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】

14.【佐賀県】佐賀県佐賀市 国道208号道路改良(国道)(２Ｂ)工事(道路改良工）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.3.24〜R5.2.3

試⾏期間

R4.7.1〜R5.1.31

⼯事内容
（主⼯種）

・路体盛⼟⼯ V=897m3
・深層混合処理⼯ N=518本
・浅層混合処理⼯ A=1,738m2
・⼯事⽤道路⼯ L=132.7m
・仮桟橋⼯ N=1基

発注者

佐賀県

受注者

岡本建設株式会社

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

有明海沿岸道路整備事務所「記録」
・タブレット端末(surface)

遠隔臨場による確認項⽬

・現場施⼯状況の確認
・出来形確認（仮桟橋⼯）「配信」
・Microsoft Teams

⼯夫した点・⾻伝導ヘッドセットを使うことにより、⽿を塞がずに周辺環境⾳を聞きながら安全⾯に配慮して⾳声のやりとりをできるようにした。
・レベルでの標⾼確認を⾏う場合に、読み値が数字で分かるようにデジタルレベルを使⽤した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・監督員との⽴ち合い⽇時設定を柔軟かつ容易にできるため、⼯程調整を最⼩限に抑えることができた。
・現場に⼈が密集しないため、コロナ感染対策ができた。
〈課題〉
・⽴会項⽬によっては現場臨場より時間が掛かり効率が下がる。
・猛暑⽇の検査ではタブレット端末が熱暴⾛する可能性がある。

【⽴会状況（現場側）】【⽴会状況(現場側)デジタルレベル】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への移動時間が省略できるため、空いた時間を他業務に充てることができた。

写 真

写 真【⽴会状況（監督側）】【測量結果の数値化（デジタルレベル）】〈課題〉
・晴天時は⽇光で画像が⽩く霞み、テープ・スケールの⽬盛りが読めな
いことがあった。現場カメラは⽇当たりで画質が変わるため、撮影できるポイントを探すのに苦労していた。
・⽴会前後に⽴会簿や写真データのやり取りがあり、メールやタブレッ
トなど別々の⽅法を使ってのやり取りが煩雑に感じた。

15.【福岡県】福岡県那珂川市〈試⾏⼯事概要〉

一の井堰魚道整備工事1工区〈試⾏内容〉

⼯期

R4.1.27〜R4.8.1

試⾏期間

R4.1.27〜R4.8.1

⼯事内容
（主⼯種）

・⼯事⻑ L=14.1m
・ブロック積み A=125m2
・擁壁⼯ V＝110ｍ3
・⿂道⼯ Ｌ＝14.1ｍ「記録」
・スマートフォン

発注者

福岡県那珂県⼟整備事務所

受注者（株）ティシーエー「配信」
・Web会議システム（zoom）

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

・⼯事⽤道路（指定仮設）
幅・延⻑

⼯夫した点

・出張先（他現場）から遠隔確認を⾏った。
・他現場の書類と煩雑にならないよう、遠隔臨場⽤の端末に図⾯を準備し、映像と設計値が容易に確認できるようにした。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（現場側）】【端部の撮影】〈効果〉
・施⼯中の気になる点や確認してほしい箇所（段階確認項⽬でない）もわざわざ来てもらわずに映像で確認してもらえる。
・作業⾳により現場では⼤きな声で話すため、新型コロナウイルス感染症の感染リスクがなくなる。
〈課題〉
・スマホでの対応で⽚⼿がふさがる状況だったため、ハンズフリーができればよい。
・使⽤材料の確認はどのようにすればよいか取り決めてほしい。

●監督員（発注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【端部のアップ】〈効果〉・移動時間の削減
・新型コロナウイルス感染症の感染リスク抑制
・段階確認の時期だけではなく、任意の時期に現場を確認できるためスケジュールの調整に柔軟な対応ができる。
〈課題〉
・通信環境により映像が粗くなる時があった。
・現場代理⼈が遠隔臨場に不慣れだったため事務所との接続までに時間を要した。

16.【宮崎県】宮崎県東臼杵郡美郷町 令和３年度渡川ダム堆積土砂除去工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.10.11〜R4.3.18

試⾏期間

R3.10.28〜R4.2.22

⼯事内容
（主⼯種）

堆積⼟砂除去

発注者

宮崎県⽇向⼟⽊事務所

受注者（株）松澤組ICT建機キャリブレーション状況（撮影画面キャプチャ）映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

V=9,476m3

ICT掘削出来形確認状況「記録」
・スマートフォン「配信」
・ＡＳＰ（現場クラウド
forサイボウズOﬃce）

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・ＩＣＴ掘削前のキャリブレーショ
ン確認・ＩＣＴ掘削の出来形確認

・特別な機器等を使⽤せず、⼿持ちのスマートフォンで実施した。
・遠隔臨場動画をＡＳＰ上に保存することで、受発注者ともに容易に再確認が⾏えるようになった。

スマホ用三脚・手持ち〈現場の声〉
イヤホンマイク●施⼯者（受注者）〈効果〉
・⽴会状況を動画で保存する事で、⾼クオリティな臨場感を⻑期に渡り保存する事ができ、容易に再確認ができる。
・発注者の移動時間による⼿待ちが解消されるので⼯程を短縮できる。
・情報共有システムと連動している為、遠隔臨場⽅法が受発注者ともに理解しやすく、管理もしやすい。また、主任監督員以外も同時に閲覧ができる。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】〈課題〉
・⼭間部では、通信圏外の地域があり、遠隔臨場を実施できない場合がある。

●監督員（発注者）〈効果〉
・現場まで往復３時間の移動時間がなくなり、業務の効率化が図れた。
・対⾯での接触が減ったことにより、新型コロナウイルス感染リスクの低減に繋がった。
情報共有システムと連動した遠隔臨場機能【⽴会状況（監督側）】

写 真【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】〈課題〉・セキュリティの関係で、発注者側の通常業務⽤ＰＣでは遠隔臨場が⾏えなかった。このため、別途導⼊しているタブレット端末にて実施した。

17.【佐賀県】佐賀県多久市 山犬原川河川激甚災害対策特別緊急工事(迂回路工)〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.12.16〜R4.11.30

試⾏期間

R4.4.1〜R4.10.22

⼯事内容
（主⼯種）

・迂回路(国道迂回路) L=247.1m
・⾞道舗装 A=2,110m2
・歩道舗装 A=412ｍ2
・護岸⼯(両岸) L=20.2m A=118m2

発注者

佐賀県

佐賀⼟⽊事務所

受注者

株式会社 中島⼯務店

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・タブレット端末（iPad Pro）
「配信」
・アテネット（島内エンジニア）
NETIS QS-200026A

遠隔臨場による確認項⽬

段階確認項⽬・仮設防護柵設置の出来形確認
・舗装⼯の出来形確認 等

⼯夫した点

・段階確認項⽬の他に⽴会項⽬(現場環境改善確認等)及び現地打合せ等にも使⽤し、確認を⾏いました。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真【⽴会状況（現場側）】

写 真【使⽤機材（配信会社⽀給）】〈効果〉
・現地⽴会ではない為、交通機関の影響(交通渋滞等)もなく、予定時刻に⽴会が出来ました。
・⽴会簿の電⼦記載により、⾬天の影響及び紛失等の⼼配がありませんでした。
・⼈同⼠の接触が少ない為、感染症対策となりました。
〈課題〉・タブレットカメラ使⽤により、両⼿がふさがる為、⼀⼈での検測等が困難でした。

●監督員（発注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・当該現場は⽚道４０分と遠⽅の現場であったため、特に時間短縮となり、業務改善に寄与した。
・昨今のコロナ禍において、⼈との接触を避けるなどにより感染症対策
となった。
〈課題〉
・舗装⼯や仮設防護柵の出来形については、遠隔臨場のカメラにて⼗分に視認できたが、プルフローリング段階確認では、細部までわからない部分もあり、向き不向きがあると感じました。

【⽴会状況（監督側）】【ペーパーレス及び紛失防⽌（電⼦記⼊）】

18.【福岡市】福岡県福岡市

中洲３３２号線（中洲中央通り）道路舗装工事（その2）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.5.15〜R4.1.19

試⾏期間

R3.5.15〜R4.1.19

⼯事内容
（主⼯種）

・⼯事延⻑ L=123.3m
・⾞道：ロールドアスファルト舗装
A=659.9m2
・歩道：型押し着⾊舗装
A=735.9m2

発注者

福岡市博多区役所

受注者

萩尾舗道（株）映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・スマートフォン・iPad

遠隔臨場による確認項⽬

・基礎砕⽯厚の確認
・路盤厚の確認

⼯夫した点

・特殊な機器を準備することなく、既存のスマートフォン等で実施した。

「配信」
・Zoom

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・緊急事態宣⾔下において、現場臨場せずに基礎砕⽯や路盤厚の確認ができ、現場での密を防ぐことができた。
〈課題〉
・特になし。

【⽴会状況（現場側）】【使い慣れた機器を使⽤】●監督員（発注者）〈効果〉
・移動時間の削減になった。
・スクリーンショットを活⽤し、現場の状況をデータで保存できた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【スクリーンショットで現場状況を記録 】〈課題〉
・特になし。

19.【大分県】大分県豊後高田市 臼野港 港湾改修工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R2.9.30〜R3.7.21

試⾏期間

R3.4.1〜R3.7.21

⼯事内容
（主⼯種）

・防砂堤 L=１３０m
・基礎⼯ V=５７９２m３
・被覆ブロック⼯ N=２０９２個

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬「記録」
・タブレット端末
・被覆ブロックの出来形確認

発注者

⼤分県

受注者

（株）管組

⼯夫した点

等

「配信」
・Zoom

・⼤型モニターを準備し、複数の職員による確認や細かい部分が⾒えるよう配慮した。

※大型モニターを準備〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・朝⼀の⽴会いなど⽇程調整が容易となった。
・コロナ感染症対策拡⼤防⽌に効果的。
〈課題〉
・⼭間部など通信状況の悪い現場がある。
・現場での操作など慣れが必要。
・細部の数値確認が難しい場合がある。

【⽴会状況（現場側）】【⼤型モニターによる細部確認】○受注者アンケート●監督員（発注者）

19％

28％

写 真
43％

【⽴会状況（監督側）】

10％【適していると思われる機器】〈効果〉・移動時間が減るため、業務効率化できる。
・複数の職員による確認が可能となり、若⼿職員への指導に役⽴つ。
〈課題〉・受注者が準備した機器による画質の違いがある。
・庁内ネットワークのセキュリティで対応できないシステムがあり、別途、タブレット端末等の整備が必要。

20.【鹿児島県】鹿児島県霧島市〈⼯事概要〉
⼯期
期〈内容〉
R3.10.8〜R4.6.14

間

総合流域防災（緊急改築）工事（新湯谷R2-2工区）
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

R3.11.24〜

⼯事内容
（主⼯種）

・副堤⼯ H=4.8ｍ L=30.5ｍ
・側壁⼯・⽔叩⼯ N=1式・管理⽤道路 L=97.0ｍ

発注者

⿅児島県

受注者

ヤマグチ株式会社「記録」
・ 現場クラウドforサイボ
ウズoﬃce「遠隔臨場」

姶良・伊佐地域振興局「配信」
・iphone13pro

遠隔臨場による確認項⽬

・堰堤⼯の埋戻前 出来形確認
・堰堤⼯の完了出来形⼨法の確認
・基準⾼確認

⼯夫した点

・移動時の⼿振れ防⽌の為にスマホに取付ける撮影⽤ハンドルを購⼊（監督員の課題解消の為）
・基準⾼検査時に画⾯上で読み値が確認出来るように、電⼦レベルを使⽤する。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・埋戻前の出来形確認で、監督員の拘束時間が短いので現場の希望する⽇時に遠隔臨場が実施でき、現場の待ち時間のロスを無くせる。
・ASPの「現場クラウドforサイボウズoﬃce」のオプションなので、記録した動画をASP上で簡単に共有でき、段階確認の資料として電⼦納品にも添付できる。
〈課題〉
・今使っている遠隔臨場の性能としてはズーム機能が無いので、接写の際は、若⼲不便ではある。

【⽴会状況（現場側）】【撮影⽤ハンドルと電⼦レベル】●監督員（発注者）

写 真【⽴会状況（監督側）】

写 真【複数モニターによる図⾯等とのチェック 】〈効果〉
・現場までの⻑距離かつ狭隘な⼭道の運転が軽減され，また⽚道60分の
移動時間を他業務に当てられるので勤務時間の有効利⽤が可能となった。
・⽴会時に不明な点があった場合，その場で過去の資料や仕様書等を検索し確認することができる。
・⼤⾬時や降⾬後の現場状況がリアルタイムで把握できる。
〈課題〉
・⼭間に位置するため電波状況に左右され，画⾯・⾳声が途切れることがある。
・移動しながらの撮影になる場合，画⾯が揺れて確認しづらいことがある。

21.【九州地方整備局】宮崎県東諸県綾町〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R2.8.20〜R3.3.31

試⾏期間

R2.10.19〜R3.3.31

⼯事内容
（主⼯種）

・⼯事延⻑ L=220m
・⽮板⼯ N=364枚
・ブロックマット A=1,419m2
・張芝 A=1730m2

事務所

宮崎河川国道事務所

受注者

⿓南建設㈱

本庄川崎ノ田地区堤防浸透対策(その1)工事

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

「記録」
・ウェアラブルカメラ「配信」
・ASP(サイボーズ)
・専⽤システ(Android6.0.1（AOSP))・鋼⽮板の材料確認
・笠コンクリートの出来形確認
・ブロックマットの出来形確認

・出来形確認において、レベル計測値が表⽰でき、⽬視にてその数値が確認できるデジタルレベルを使⽤した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真【⽴会状況（現場側）】

写 真

〈効果〉
・事前に⽴会簿をメールしておいた為、⽴会がスムーズに⾏えた。
・当社として、初の施⾏であったので不安もありましたが、問題なく施⾏する事が出来ました。次現場も、希望したいと思います。
〈課題〉
・現場とPC側にカメラ画像の遅れがあり、そのぶんロス時間を要した。
・画像拡⼤時に、ウェアラブルカメラで拡⼤箇所を探すのに時間がかかり、映像送信までに時間を要する時があった。

【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）

写 真【⽴会状況（監督側）】

写 真【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】〈効果〉
・遠⽅の現場や短時間の⽴会時には、移動による時間的制約が最低限で済むことが優位である。
・レベルを⾒ることなく、デジタル表⽰で数値確認できることから、遠隔臨場にも対応は可能であった。
〈課題〉
・受信側PCにおいて、画像データと⾳声データのタイムラグが⼤きかったため、通常の現地⽴会より時間を要することがあった。
・タイムラグのある画像のため、後⽇の画像確認時に⼿間を要した。
・⽴会画像データの保存容量（時間）が⼤きい（⻑い）こと。

22.【沖縄総合事務局】沖縄県名護市〈試⾏⼯事概要〉

令和3年度 許田地区交通安全対策工事〈試⾏内容〉

⼯期

R3.10.14〜R4.10.31

試⾏期間

R4.01.07〜R4.10.31

⼯事内容
（主⼯種）

アスファルト舗装
透⽔性舗装
路側式標識
⽚持式標識
張芝

事務所

北部国道事務所

受注者

國幸興發

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

A=3,260m2
A=824m2
N=20基
N=2基
A=463m2「記録」
・Android（携帯カメラ）「配信」
・ASPer Live

遠隔臨場による確認項⽬
・コンクリート受⼊検査・街渠桝出来形確認・フィルター層出来形確認
・管渠型側溝材料確認
・⽚持式標識材料確認

⼯夫した点
・⽚持式標識の材料確認をモニターでも数値が確認しやすい⼤型デジタル
ノギスを使⽤し遠隔臨場を実施した。
・路床の基準⾼確認を杭打ちアプリ
を活⽤し、画⾯越しでの⾼さ確認を
実施した。

株式会社

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（現場側）】【⼤型デジタルノギス】〈効果〉
・今回初めての遠隔臨場であったが、事前に職員同⼠でデモンストレー
ションを⾏った事で遠隔臨場実施の際はスムーズに⾏えました。
・今回の遠隔臨場の経験を活かし今後も現場活⽤を⾏いたい。
〈課題〉
・現場記録側へポケットWi-Fiを常備し、遠隔臨場を実施しましたが、⼀部電波状況により、フリーズする場⾯が⽣じた為、今後はシステムの導⼊活⽤も踏まえて検討を⾏いたいと思います。
・今回⼯事にて下層路盤のプルフローリング試験もあったが、モニター越しでの不良箇所が確認できるかの不安があり、プルフローリング試験については、現場臨場にて⽴会確認して頂きました。

●監督員（発注者）

写 真【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（杭打ちアプリ） 】〈効果〉・通信障害等懸案はあったが、ポケットwi-ﬁを使⽤することによりスムーズに確認ができた。
・デジタルノギスを使⽤し数値がわかりやすい。
〈課題〉
・電波状況により、⼀部フリーズする個所があり改善の余地がある。
・数値等の確認は遠隔でもよいと思うが、プルフローリングなど⽬視確認の場合は画像での確認が困難である。

23.【長崎県】長崎県新上五島町 主要地方道有川新魚目線道路改良工事（護岸工４工区）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.7.13〜R4.5.31

試⾏期間

R3.8.10〜R4.4.31

⼯事内容
（主⼯種）

・⼯事延⻑ L=48m
・護岸⼯
L=48m
・カルバート⼯ L=14.4ｍ

発注者

⻑崎県五島振興局上五島⽀所

受注者(株)浜⽥組

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・スマートフォン「配信」
・Webex

遠隔臨場による確認項⽬

・材料確認
ボックスカルバートの配筋検査・
⼨法確認
・⽴会確認
捨⽯⼯における投⼊・均し確認

⼯夫した点

・配筋検査の際はスマートフォン越しでもわかるように、⾊分けされたマーカーを使⽤し、容易に確認できるようにした。
・監督側の声も周囲の⾳も聞こえるよ
う⽿を塞がないイヤホンを使⽤。
・⼿振れ防⽌のためジンバルを使⽤。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】

画⾯上でも
わかるよう
に鉄筋の種
類ごとに
マーカーを
貼付。

〈効果〉
・監督員との⽇程調整の負担が少なくなるため、予定が⽴てやすかった。
・遠隔臨場⽤にウェアラブルカメラ等を購⼊せず、技術者所有のスマー
トフォンで対応できたので、初期投資が低く済んでよかった。
〈課題〉
・モバイル回線で通信を⾏ったので、時々電波が不安定になることがあった。特に離島の場合は電波が届かない場所があるので、その際の対応が難しい。
・アップで写した際の画素数の限界があるので、⾒えているかどうかわからない時がある。

●監督員（発注者）

写 真【⽴会状況（監督側）】

⽔平を保っ
て⾒やすい
ように、ス
タビライ
ザー機能を
持つジンバ
ルを使⽤。

写 真
周囲の⾳が聞こえるよう、⽿を塞がない⾻伝導ワイ
ヤレスイヤホンを使⽤。

【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】〈効果〉
・移動時間が短縮できるため、別件との調整がし易くなった。
・現場作業による当⽇の⽴会時間変更等にも柔軟に対応することができた。
〈課題〉
・海岸部での⼯事であったため、⾵が強い⽇の⽴会などは、⾳声が聞き取りづらくなることがあった。
・スマートフォンでの映像のため、ある程度の⼿ぶれなどがあり映像が⾒にくくなることがあった。

24.【宮崎県】宮崎県宮崎市 令和２年度県道木脇高岡線宮王丸工区 道路改良工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.7.12〜R4.3.28

試⾏期間

R3.9.1〜R4.2.28
延⻑
幅員

⼯事内容
（主⼯種）

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

L=120.0m
W=6.5(11.25)ｍ

盛⼟⼯(ＩＣＴ) Ｖ=14，880m3
補強盛⼟⼯
L=34.9m
ボックスカルバート⼯ L=34.0ｍ

発注者

宮崎県宮崎⼟⽊事務所

受注者（株）志多組

「記録」
・スマートフォン「配信」
・遠隔臨場SiteLive（建設システム）

遠隔臨場による確認項⽬

・⼆次製品等の使⽤材料確認
・補強盛⼟⼯の出来形確認
・L型⽔路鉄筋出来形確認
・現場進捗状況確認

⼯夫した点

・スマートフォンにジンバルを装着し、⼿振れ防⽌を⾏った。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真【⽴会状況（現場側）】

写 真【ジンバル装着による⼿振れ防⽌】〈効果〉
・発注者との⽇程調整が容易になった。
・発注者の移動時間による⼿待ちが解消されるので⼯程を短縮できる。
・対⾯での接触が減ったことにより、新型コロナウイルス感染リスクの低減に繋がった。
〈課題〉
・発注者側の受信⽤端末のセキュリティが⾼く、アプリがインス トール
できなかったため、受注者側で専⽤のタブレット端末を準備した。
・通信状態が悪い事があり、⽴会の⼀時中断が発⽣した。
・端末を保持する⼈員が別途必要となるため、 現場臨場⽴会と⽐較し、必要⼈員が増えた。

●監督員（発注者）

写 真【⽴会状況 (発注者側) 】【⽴会状況 (現場側) 】〈効果〉
・現場まで往復１時間の移動時間がなくなり、業務の効率化が図れた。
・対⾯での接触が減ったことにより、新型コロナウイルス感染リスクの低減に繋がった。
・臨場以外にも各種打合せもリモートで現地確認しながら実施できた。
〈課題〉
・通信環境が悪くコミュニケーションが上⼿くいかないことがあった
・受注者から提案された遠隔臨場ソフトウェアが、発注者側の端末のセキュリティにより、受信⽤アプリがインストールできなかったため、受注者から別途タブレット端末の貸与が必要となった。

25.【北九州市】福岡県北九州市

沼南雨水幹線（その５）管渠築造工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

Ｈ31.3.28〜R3.3.31

試⾏期間

R2.6〜R3.3

⼯事内容（主⼯種）

・管渠⼯（推進⼯）φ2400
29.10m・管渠⼯（開削⼯）□2000×1800mm 7.45m
・管渠⼯（開削⼯）□2000×1800mm 5.80m
・管渠⼯（開削⼯）□3200×1800mm 30.50m
・特殊⼈孔
３カ所

発注者

北九州市

受注者

宮本建設⼯業(株)映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器
及び「配信」に⽤い
たシステム
「記録」
・スマートフォン（Android）
「配信」
・Zoom

オンラインによる確認項⽬

ボックスカルバート⼯場製作
・配筋検査
・載荷試験
・圧縮強度試験
薬液注⼊⼯・ゲルタイム測定

⼯夫した点

・新型コロナウイルス感染症対策として、隣県での⼯場検査等をオンライン監督
で⾏った。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・材料検収等には有効だと思う。

写 真

〈課題〉
・道路の騒⾳で監督員の声が聞きづらいことがあった。
・真夏はスマートフォンが熱をもち、電源が頻繁に切れたので⻑時間の使⽤は困難だった。

【⽴会状況画⾯（現場側）】【監督員は確認出来たらOKサイン】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への移動が省略でき監督⾏為の負担軽減になった。

〈課題〉
・現場代理⼈のスマートフォンが熱をもち電源が切れることがあった。

【⽴会状況画⾯（現場及び監督側）】【NHKニュースの取材】

26.【福岡県】福岡県嘉麻市

県道熊ヶ畑上山田線柿ノ木橋橋梁下部工（Ａ２）工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.8.27〜R4.6.30

試⾏期間

R3.8.27〜R4.6.30

⼯事内容
（主⼯種）

・旧橋撤去⼯（Ｐ１） Ｎ=１基
・旧橋撤去⼯（Ａ２） Ｎ=１基
・橋梁下部⼯（Ａ２） Ｎ=１基
・⼟留仮締切⼯ Ｎ=１式

「記録」
・スマートフォン

発注者

福岡県飯塚県⼟整備事務所

受注者

柴⽥建設⼯業(株)「配信」
・現場クラウドforサイボ
ウズoﬃce（遠隔臨場）

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・材料確認 ⼟留・仮締切⼯（H鋼杭、⽮板における材料の⼨法の確認

・発注者、受注者が⾳声操作で確認を⾏えた。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・臨場によるコロナリスクの低減、発注 者の現場までの移動時間削減が
できた。
〈課題〉
・携帯電話を使⽤したので⼿がふさがるのが課題です。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（再確認が可能）】●監督員（発注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・従来は往復1時間以上かかっていたが、遠隔臨場を⾏うことで、移動時間を減らし、業務効率化につながった。
・新型コロナウイルス感染症対策の⼀環として、対⾯でのやり取りが減らせる。
・段階確認以外でも現場確認ができ、業務の効率化が図れる。
〈課題〉・遠隔臨場に使⽤する書類を事前にメールにてやり取りする必要がある。
・⽴会の内容によっては画⾯映像のみでは判定しにくい場合がある。

【⽴会状況（監督側）】【⽴会状況（現場側）】

27.【北九州市】福岡県北九州市

戸畑枝光線（牧山枝光間）橋梁上部工製作架設工事（31-1）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R元.5.23〜R2.11.30

試⾏期間

R2.2〜R2.11

⼯事内容（主⼯種）

鋼３径間連続⾮合成鈑桁橋
・橋⻑
・全幅員（平均）

発注者

北九州市

受注者

九鉄⼯業(株)映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム
103.40m
5.90m「記録」
・スマートフォン（iPhone)
「配信」
・Zoom

オンラインによる確認項⽬

桁製作⼯
・橋梁仮組検査⽀承⼯
・⽀承装置⼯場検査
⼯場塗装⼯
・塗装検査
・空⽸検収

他

⼯夫した点
試⾏前の実験として、R2.2⽉に受注者、監督課、検査課が協議し橋梁仮組の⼯場検査をオンライン
で⾏った（本市初の取組）。
Zoomは受注者の提案。スマホを2台使⽤し延⻑測定では起点終点の映像の同時撮影など時間短縮を図る等効率化が図られた。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・測る、数える等には有効だと思う。
〈課題〉
・⼯場の騒⾳で監督員の声が聞きづらいことがあった。
・仕上がりの確認はオンラインでは難しい感じだった。

【⽴会状況画⾯（現場側）】
起点・終点の画⾯切り替えは現場代理⼈が⾏った【継手部隙間測定】【鋼材の面取り処理】

目盛に寄れば確認可能

カメラが寄っても確認しづらい●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への移動が省略でき監督⾏為の負担軽減になった。
・この現場でオンライン監督の有効性が確認できたことから、その後の⼯事でも積極的に活⽤できた。
〈課題〉
・出来栄えの確認は難しい。

【⽴会状況画⾯（現場側）】【超音波探傷試験】【溶接の仕上がり】

画面の確認も可能

静止して寄れば確認可能だが移動しながらの確認は映像では難しい28.【沖縄県】沖縄県沖縄市〈試⾏⼯事概要〉

中城湾港（新港地区）海邦橋耐震補強工事（R2-2）〈試⾏内容〉

⼯期

R3.4.1〜R3.9.27

試⾏期間

R3.9.2⼯事内容（主⼯種）

・橋梁耐震補強

発注者

沖縄県中部⼟⽊事務所

受注者㈱⼤成ホーム

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

N=１基
「記録」
・zoom
「配信」
・zoom

・仮設鋼板パネルの材料確認
・仮設鋼板パネルの膜厚確認

・材料を⾒やすいように全景が分かる
ように撮影。

工場側（県外）【遠隔臨場】状況〈現場の声〉●監督員（発注者）〈効果〉
・遠隔の出張等の時間削減で業務の簡素に繋がった。

発注者・受注者側
工場側_検査方法説明
検測状況
寸法確認

膜厚確認状況

〈課題〉
・全景撮影が少なかったため、どの部分の検測か把握するのに時間を要した。
（対応）・県で取り決めした撮影⽅法：全景 周囲撮影 部分撮影の⽅法を事前に受注者へ周知する。

●施⼯者（受注者）〈効果〉
・事前準備や⽴会時間等が削減でき、効率化に繋がった。
〈課題〉
・事前に管理（測定、撮影）する部分を決めていなかったため、検査に時間を要した。

検測状況

寸法確認
数値確認

29.【宮崎県】宮崎県東臼杵郡椎葉村 令和２年度大藪２地区地すべり防止工事（排土工）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.3.17〜R4.2.19

試⾏期間

R3.4.20〜R3.11.25

⼯事内容
（主⼯種）

延⻑ L=122.1m
切⼟⼯ V=12,927m3
側溝⼯ L=114.0m
法肩排⽔⼯ L=60.0m「記録」
・スマートフォン

発注者

宮崎県⻄都⼟⽊事務所

受注者

五幸建設（株）「配信」
・ＡＳＰ（現場クラウド
forサイボウズOﬃce）

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬・⽴⽊伐採範囲の確認
・側溝の材料確認

⼯夫した点

・特別な機器等を使⽤せず、⼿持ちのスマートフォンで実施した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・発注者の移動時間による⼿待ちが解消されるので⼯程を短縮できる。

写 真

写 真
〈課題〉
・⼭間部では、通信圏外の地域があり、遠隔臨場を実施できない場合がある。

【⽴会状況（現場側）】【スマートフォンで現地撮影】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場まで往復２時間の移動時間がなくなり、業務の効率化が図れた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【タブレット画⾯で確認】〈課題〉
・⼭間部では、通信圏外の地域があり、遠隔臨場を実施できない場合がある。
・同⼀⼯区で複数の受注者がいる場合、遠隔臨場を実施する会社と実施しない会社があると効果が薄れる。

30.【宮崎県】宮崎県東臼杵郡椎葉村 令和２年度鹿野遊谷川砂防堰堤工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.6.22〜R4.6.21

試⾏期間

R4.4.1〜R4.6.21

⼯事内容
（主⼯種）

掘削⼯
Ｖ＝3,033
⾼所法⾯掘削⼯ V＝ 915
モルタル吹付⼯ Ａ＝ 556㎡
砂防堰堤本体
V＝1,326
側壁⼯
V＝ 62

「記録」
・タブレット端末（iPad）

発注者

宮崎県⽇向⼟⽊事務所

受注者

旭建設（株）「配信」
・ＡＳＰ（現場クラウド
forサイボウズOﬃce）

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・ラス⾦網、主、補助アンカーの材
料確認

・iPadを使⽤し、ノギスの数値が⾒や
すいよう配信者が確認しながら配信した。（⾼解像度の映像の相互通信が可能であった。）〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・発注者との⽇程調整が容易になった。
・発注者の移動時間による⼿待ちが解消されるので⼯程を短縮できる。

〈課題〉
・⼭間部では、通信圏外の地域があり、遠隔臨場を実施できない場合がある。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など）】●監督員（発注者）〈効果〉
・受注者との⽇程調整が容易になった。
・現場まで往復１時間の移動時間がなくなり、業務の効率化が図れた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（機器、⽅法など） 】〈課題〉
・⼭間部では、通信圏外の地域があり、遠隔臨場を実施できない場合がある。

31.【宮崎県】宮崎県延岡市 令和３年度国道２１８号干支大橋橋梁補修工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R3.9.7〜R4.7.23

試⾏期間

R4.3.17〜R4.7.23

⼯事内容
（主⼯種）

塗装塗替

発注者

宮崎県延岡⼟⽊事務所

受注者（株）今元塗装

A=1,148m2

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・下塗塗装（防⾷下地）の膜厚確認
・塗料の材料確認・測定箇所が分かるよう、図⾯に測定箇所を記載したものを事前に送付した。
・膜厚測定機の測定値が⾒えやすいよ
うに、照明を設置した。
・材料確認の際は、⽸数が映像で分かるよう、材料に番号（⽸数）を記載した。

「記録」
・スマートフォン「配信」
・遠隔臨場SiteLive（建設システム）〈現場の声〉●施⼯者（受注者）【⽴会状況（現場側）】【測定箇所に照明を設置】【材料に番号(⽸数)を記載】〈効果〉
・塗装⼯事での段階確認は、主に塗膜厚測定と仕上がり確認の2項⽬であり、ともに遠隔臨場で確認可能である。
・鋼材端部など狭くて確認しずらい箇所も、カメラであれば確認可能である。
・材料確認は⽸数とロット番号の確認のため、遠隔臨場が適している。
・発注者の移動時間による⼿待ちが解消されるので⼯程を短縮できる。
・対⾯での接触が減ったことにより、新型コロナウイルス感染リスクの低減に繋がった。
〈課題〉
・実際に触れないと分からない塗装⾯のざらつきなどの細かい仕上がりは確認出来ない。
・通信環境が必要なため、電波の⼊らない場所では使⽤できない。
・映像及び⾳声が不安定な場合がある。

●監督員（発注者）【⽴会状況（監督側）】【映像確認状況（監督側） 】 【映像でのロット番号の確認】〈効果〉
・在宅勤務でも、通信環境さえあれば場所を問わず臨機応変に対処でき、業務の効率化に繋がる。
・現場まで往復１時間の移動時間がなくなり、業務の効率化が図れた。
・対⾯での接触が減ったことにより、新型コロナウイルス感染リスクの低減に繋がった。
〈課題〉
・カメラの視野が狭く、狭い空間での施⼯箇所全体の確認は難しい。
・⼀時的に映像通信が繋がらない事があり、施⼯箇所内においても通信環境の優劣が⾒受けられた。

32.【鹿児島県】鹿児島県奄美市〈試⾏⼯事概要〉

急傾斜地崩壊対策工事（鳩浜２地区０県債R３－１工区）〈試⾏内容〉

⼯期

R４.４.21〜R４.10.27

試⾏期間

R４.９

⼯事内容
（主⼯種）

・落⽯防⽌柵

L=4.2m

発注者

⿅児島県

⼤島⽀庁

受注者

進和總業株式会社

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・県外⼯場（兵庫県）での材料検収・遠隔臨場がスムーズに⾏くように，撮影者と説明者を分けて⽴会を実施し
た。

「記録」
・ipad
「配信」
・zoom

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・⽴会時間の短縮及びコロナウイルス感染予防。
・発注者との⽇程調整がスムーズにできた。
〈課題〉
・⼯場内で電波環境が少し悪く，電波が途切れることがあった。

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（全景確認）】●監督員（発注者）〈効果〉
・移動コストの削減及びコロナウイルス感染予防。
・受注者との⽇程調整がスムーズにできた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（近景確認） 】〈課題〉
・⼯場内で電波環境が少し悪く，電波が途切れることがあった。

33.【福岡市】福岡県福岡市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R3.9.10〜R4.8.31

試⾏期間

R3.9.10〜R4.8.31

⼯事内容
（主⼯種）

・電線共同溝 特殊部 1基・電線共同溝 管路 L=115ｍ

市道博多駅草ヶ江線（六本松・谷）電線共同溝建設工事（その6）〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬「記録」
・スマートフォン・薬液注⼊の材料確認

発注者

福岡市道路下⽔道局

受注者

株式会社三和⼯業

⼯夫した点

・夜間⼯事における材料確認におい
て活⽤。

「配信」
・ＬＩＮＥ

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・現場進捗による急な⽇程変更、時間変更に対応しやすい。
・施⼯中に急な協議事項や事故等のトラブルが発⽣した場合に、状況を伝える⼿段の1つになりえる。
〈課題〉
・現場代理⼈が「配信」機能を持たない、若しくは「配信」機能の使⽤⽅法が分からない場合、遠隔臨場の為に別の作業員が対応する必要が出てくる。

【⽴会状況（現場側）】【現場の様⼦】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への移動時間短縮。
・天候等により⽴会が中⽌になった場合も⽇時変更が容易。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【夜間⼯事のため⾃宅で実施 】〈課題〉
・電波の状況で、⾳声、画像が途切れることがあった。

34.【熊本市】熊本県熊本市

市道 田尻南田尻第1号線（2工区）道路改良工事〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.10.26〜R5.3.17

試⾏期間

R4.10.26〜R5.3.17

⼯事内容
（主⼯種）

・擁壁⼯ L=154m
・側溝⼯ L=147m
・ボックスカルバート⼯

発注者

熊本市

⼟⽊部

受注者

（有）拡藤建設

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

L=3m

道路整備課

「記録」
・タブレット・ノートPC
等

遠隔臨場による確認項⽬

・⾃由勾配側溝材料確認
・ボックスカルバート等材料確認「配信」
・遠隔臨場SiteLive

⼯夫した点

・普段レベルでの基準⾼の確認を⾏う
ところ、杭ナビ（快測ナビ)を利⽤することによって、画⾯上に⾼さが表⽰されるため、遠隔での⽴会が可能となった。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（現場側）】【⼯夫が分かる写真（基準⾼観測）】〈効果〉
・⼝頭や書⾯で説明しずらい事案が発⽣した時、リモートで現場を⾒てもらいながら説明することで理解が得られやすかった。
・作業の都合上で⽴会の時間が不確定な際にも、作業が完了次第遠隔臨
場で⽴会を⾏うことで、発注者・受注者共に無駄なタイムロスを削減できた。
〈課題〉
・今回タブレットを⼿で持って撮影を⾏ったが、移動する際等での揺れ
で画⾯酔いしないか不安があった。⼀時的にカメラをOFFにする機能があればと感じた。
・開⼝部での撮影を⾏った時、特に電波の不安定さを感じた。通信が途切れたり、画⾯が固まったりと⽴会がスムーズに進まないこともあり、通信環境の課題を感じた。

●監督員（発注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【⼯夫が分かる写真（予定確認⽅法） 】〈効果〉
・事前にシステム内にて施⼯者の遠隔臨場の予約の通知が監督員側へも送られてくるため双⽅の確認がしやすかった。
・現場まで往復２時間の移動時間がなくなり、業務の効率化を図れた。
〈課題〉
・現場とのやり取りの中で端末間の通信状況が不安定になり、現場状況の確認や近景写真等の画質が乱れることがった。
・現場代理⼈と会話するにあたり、通信状況が不安定となり、⼀時的に通信が切れる時があった。
・遠隔臨場する際、マイクに周辺職員等の会話も拾われていることが確認できたため、会議室等の個室での実施が必要と感じた。

35.【佐賀県】佐賀県三養基郡みやき町 通瀬川排水機場特定構造物改築工事（機器修繕）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R2.7.27〜R3.3.15

試⾏期間

R2.12.3〜R3.3.15

⼯事内容
（主⼯種）

・3号主ポンプ分解・整備 N=⼀式・3号減速機分解・整備
N=⼀式
・管内クーラー配管整備 N=⼀式

発注者

佐賀県

東部⼟⽊事務所

受注者

株式会社

⾣島製作所

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・タブレット端末（iPad）「配信」
・遠隔臨場検査監督
システム（アテネット）

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

・ポンプ性能試験(⼤阪⼯場)
・⼯場整備減速機搬⼊確認

・ポンプ性能試験(⼤阪⼯場)の状況をスクリーンに撮影し、検査監、監督員、現場代理⼈で試験状況を共有し確認できるように⼯夫した。(視聴場所：佐賀)〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・ポンプ性能試験（⼤阪⼯場）について、新型コロナウイルスの感染拡⼤により⼯場での検査が難しい状況であったが、遠隔臨場を活⽤しオンラインでの確認を⾏う事ができた。
〈課題〉
・写真を撮る際のフリーズや⾳声の不具合等があり、⽴会の中断が⽣じた。

【⽴会状況（現場側）】【画⾯の共有（スクリーン投影）】●監督員（発注者）〈効果〉
・出張時間の削減（事務所〜⼤阪⼯場、排⽔機場）
・コロナ感染対策（⼤阪⼯場試験確認、対⾯⽴会の回数減）

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【⼯場試験データを写真撮影する様⼦ 】〈課題〉・ポンプ性能試験の際にポンプの運転⾳で⼤きくノイズが⽣じ、会話がほぼ出来なかった。
・写真を撮ってアップすると通信や端末の処理能⼒の関係と思われるが、毎回動画が固まって、⽴合の中断が⽣じた。

36.【佐賀県】佐賀県伊万里市 伊万里山内線道路橋りょう保全工事（舗装補修工）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.5.18〜R4.10.14

試⾏期間

R4.8.25〜R4.8.25

⼯事内容
（主⼯種）

・舗装補修⼯ L=255m
・路⾯切削⼯ A=1,836㎡
・表⾯⼯
A=1,836m
・区画線⼯ ⼀式

発注者

佐賀県

伊万⾥⼟⽊事務所

受注者

川原建設株式会社

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬

⼯夫した点

「記録」
・カメラ
「配信」
・現場検査特化型
遠隔臨場システムＧリ
ポート・⾃社施⼯確認

・カメラを近づけて顔・免許証の確認がスムーズに出来た〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・⽴会がすぐ出来る。

〈課題〉
・今回は⾃社施⼯確認だけですけど、今後は厚み・幅員の確認をしスキルアップしようと思う【⽴会状況（現場側）】【⼿振れ防⽌（スタビライザー）】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への往復時間が不要となることによる業務の効率化、及び現地⽴
会不要による感染症対策が実施できた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【画⾯の拡⼤（ipad）】〈課題〉
・業者ごとに使⽤する機械が変わり操作⽅法も変わると⼤変なため、発注者側の機器を固定できたら良いと感じた。

37.【佐賀県】佐賀県佐賀市 国道４４４号道路改良（国道）（２A）工事（道路改良工）〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.3.25〜R5.1.18

試⾏期間

R4.7.1〜R4.10.31

⼯事内容
（主⼯種）

・路体盛⼟⼯ V=2,808ｍ3
・深層混合処理⼯ Ｎ=400本（φ1200 改良⻑10ｍ）
・浅層混合処理⼯ Ａ=1,317ｍ2

発注者

佐賀県

受注者

松尾建設㈱

有明海沿岸道路整備事務所＜室内試験の確認＞

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・タブレット端末（iPad Pro）
「配信」
・アテネット（島内エンジニア）
NETIS QS-200026A＜現場施⼯状況の確認＞

遠隔臨場による確認項⽬

・室内試験の確認
・現場施⼯状況の確認

⼯夫した点

・帳票（確認書類）を共有できる機能があるシステムを選定した。資料を共有できるため円滑に⽴会を進⾏することができた。
・ノイズキャンセル機能付きのイヤホ
ンを使⽤し、現場の重機⾳や⾵切り⾳を遮断した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

工事状況写真

【⽴会状況（現場側）】〈効果〉
・監督員が現場に出向かないため、⽴会⽇時が容易に設定できた。
・コロナ感染対策として、現場での密な状況を回避できた。
〈課題〉
・現場内でインターネット環境が整わないと採⽤できない。
（ネット回線がつながりにくい箇所がある。）
・事後提出資料の明確化、簡素化。
・遠隔臨場対象⽴会の選定、明確化。

【⽴会状況（現場側）】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への移動が無いため、移動時間を他⽤務に充てることが出来た・不明な点があった場合に上司にその場で相談出来たため、案件を早く処理できた〈課題〉
・通信環境により映像が⽌まることがあった。

【⽴会状況（監督側）】【⽴会状況（監督側）】

38.【鹿児島県】鹿児島県姶良市 事業間連携砂防等（火山砂防）工事（木場谷(1)R4-1工区）〈試⾏内容〉〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R４.10.20〜R５.３.24（繰越後225⽇間)

試⾏期間

R４.10.20〜R５.３.24

⼯事内容（主⼯種）

・堰堤⼯ L=61.4m H=5.1ｍ
コンクリート V=622.9ｍ3
・護岸⼯ N=1式

発注者

⿅児島県

受注者

(株)岩澤組

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム「記録」
・スマートフォン「配信」
・LINE WORKS

遠隔臨場による確認項⽬

・型枠組⽴後の確認
・快適トイレ設置後の設備確認

⼯夫した点

・現場にいない監督員に分かりやすいよう，A1判のカラー図⾯により計測する箇所を説明した。
・可能な限り複数の⽤件を実施し，総回数の削減に努めた。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（現場側）】【確認状況】〈効果〉
・遠隔臨場中は現場を主任技術者や現場員に管理してもらうことにより，他作業を進⾏させながら⽴会ができ，進捗に停滞がない。
・通話を無料アプリにて⾏ったので，安価。また，LINEと使⽤⽅法が似ているため，LINE使⽤者は操作が容易い。
〈課題〉・スマートフォンを利⽤しての遠隔臨場は，⼿ぶれにより監督員が確認し難いことがある。（⼿ぶれ防⽌機器を購⼊）
・現場によっては電波の良し悪しがあり，通話が難しいところがある。

●監督員（発注者）

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【配信⽅法（LINE WORKS）】〈効果〉
・現場までの移動時間が削減できる。（当該現場は，⽚道約１時間の移動時間削減。）
・事務所にいながら容易に⽴会が出来るため，その他業務との調整がや
りやすい。
〈課題〉
・砂防現場は⼭林が多いため，電波が⼊らず実施できない現場も多い。
・カメラを向けた場所しか確認が出来ないため，現場に⾏っての⽴会と⽐べると，細かいところに⽬が向かなくなる。

39.【鹿児島県】鹿児島県枕崎市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R4.9.7〜R5.1.24

試⾏期間

R4.9.7〜R5.1.24

⼯事内容
（主⼯種）

・ボーリング調査

急傾斜地崩壊対策地質調査委託（山手町２地区工区）〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

N=5本

遠隔臨場による確認項⽬「記録」
・スマートフォン・ボーリングの検尺

発注者

⿅児島県

受注者

アジアテック（株）

「配信」
・Zoom

⼯夫した点

・事前に仮柱状図データを共有することで，コア確認の効率化を図った〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・検尺⽴会の⽇程調整が容易。
・待機時間の短縮。
〈課題〉
・通信環境の確保。

【⽴会状況（現場側）】【⽴会状況（現場側） 】●監督員（発注者）〈効果〉
・移動時間がなくなるため，業務の効率化が図られた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【⽴会状況（監督側） 】〈課題〉
・現場によっては通信状態が不安定となる場合がある。

40.【九州地方整備局】熊本県阿蘇市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

H30.4.2〜R3.3.31

試⾏期間

H31.2.15〜R2.12.18

⼯事内容
（主⼯種）

熊本57号滝室坂トンネル西新設（一期）工事〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

トンネル（NATM）
⼯事延⻑本坑 L=1,030m
避難坑 L=1,752m
掘削補助⼯ ⼀式
仮設⼯ ⼀式「記録」
・TOUGHPAD（Panasonic FZ-M1)
・Yamaha会議⽤ｽﾋﾟｰｶｰ「配信」
・遠隔会議システム（演算⼯房社製）

事務所

熊本河川国道事務所

受注者

清⽔・東急・森特定建設共同企業体

遠隔臨場による確認項⽬

・トンネル切⽻判定

⼯夫した点・会議⽤スピーカーを設置することで、説明者以外の現場⽴会者全員にも会話が伝わるようにした。（当初は説明者がヘッドホンで会話）〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・特に切⽻判定では、切⽻の地⼭を素堀状態で判定するため、遠隔臨場することで待機時間等のロスを減らし時短につながっている。
・不安定な状態を最⼩限に抑えられ、安全⾯にも寄与している。
〈課題〉
・通信環境を都度チェックする必要がある。
・遠隔臨場時の画像、⾳声不具合が不安定な場合がある。

【⽴会状況（現場側）】【会議⽤スピーカーの設置（現場側）】●監督員（発注者）〈効果〉
・事務所にいながら、トンネルの岩判定委員会に参加が可能であり、現場臨場の確認⾏為の負担軽減となった。
・コロナ禍において、現場で密になることなく、遠隔で各々PCから確認でき、また在宅勤務中においても確認⾏為が可能となった。
〈課題〉
・トンネル坑内のため、通信環境及び照明環境が整備されていなければ使⽤不可。
・岩質や⻲裂の状況など細やかな判断を要する箇所については、⾁眼での判断と画像を通しての判断に差があり、判断の難しさがある。

【⽴会状況（監督側）［事務所］】【遠隔臨場⽤の坑内Wi-Fiの設置（現場側）】

41.【佐賀県】佐賀県西松浦郡有田町 大木有田線(黒牟田工区)道路整備交付金工事(道路改良工)〈試⾏⼯事概要〉〈試⾏内容〉

⼯期

R4.3.17〜R4.12.21

試⾏期間

R4.5.16〜R4.12.21

⼯事内容
（主⼯種）

道路改良⼯ L=92.2m
・掘削⼯（⼟砂） V=512m3・掘削⼯（軟岩） V=1,648m3
・排⽔⼯ L=159.2m「記録」
・スマートフォン

発注者

佐賀県

受注者

㈱有⽥建設

「配信」
・Web会議サービス(zoom)

伊万⾥⼟⽊事務所

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

遠隔臨場による確認項⽬・⽴⽊伐採の完了確認
・現場進捗状況の確認

⼯夫した点

・特別な機器を使⽤せず、⼀般的なス
マートフォンやパソコンを使⽤して遠隔臨場を実施した。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

〈効果〉
・現場確認の⽇時の調整が通常の現地確認より容易にでき、急な⽴会等に活⽤できると感じた。
〈課題〉
・操作の習熟が必要だと感じた。

【⽴会状況（現場側）】【受注者側使⽤機器】●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への往復時間が不要となり、業務の効率化が図れた。

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【発注者側使⽤機器】〈課題〉
・Web会議サービスへの接続に時間を要したことがあり、安定したシス
テム稼働が必要と感じた。

42.【沖縄県】沖縄県大宜味村〈試⾏⼯事概要〉

県道９号線大保大橋仮桟橋設置工事(R４)〈試⾏内容〉

⼯期

R4.4.1〜R5.2.11

試⾏期間

R4.4.1〜R5.2.11

⼯事内容
（主⼯種）

橋設置工

映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

L=116.7m

発注者

沖縄県北部⼟⽊事務所

受注者

株式会社 丸政⼯務店「記録」
・モバイル端末

遠隔臨場による確認項⽬

•

「配信」
・Zoom

段階確認
項⽬：仮橋設置状況

⼯夫した点

•

施⼯状況に合わせて⽴会を⾏うことで、受注者、発注者ともに業務の効率化をはかった。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）

写 真

写 真

目盛り表示で工夫【⽴会状況（現場側）】〈効果〉• 受注者の段取りに合わせた⽴会を⾏うことができ効率的になった。
• 通常使っているタブレットで撮影等⾏うことができ、準備等なく円滑に遠隔臨場に取り組めた。
〈課題〉• 通常の通信では通信速度が遅延のため、移動式WIFIの準備が必要であった。
• ⼭間地のため通信環境が悪い場合があり、通信設備の整備が必要と感じた。

【デジタル表⽰で⼯夫】
監督員が遠隔臨場することで段階確認の書類が簡素化

写 真

写 真

【⽴会状況（監督側）】【現場技術業務の現場⽴会に監督員が遠隔臨場】●監督員（発注者）〈効果〉• 受注者の待機等⾏わずに⽴会ができ、発注者にとっても移動時間（陸路約１H）が削減でき⾮常に業務の効率化となった。
〈課題〉• 遠隔臨場を円滑にするため、撮影する順路を事前に受注者、発注者で決めていた。しかし、出来形の計測位置まで調整していなかったため、遠隔臨場に時間を要した。
• 今後、現場側でMR（Mixed Reality：複合現実）等を活⽤できれば、受発注者にとって、更に分かりやすい遠隔臨場ができると感じた。

43.【北九州市】福岡県北九州市〈試⾏⼯事概要〉
⼯期

R2.7.30〜R3.3.7

試⾏期間

R2.7〜R3.3

⼯事内容
（主⼯種）

管更⽣⼯事
・既設管径φ200mm
・既設管径φ250mm

発注者

北九州市

受注者

(株)岡部組

西鞘ヶ谷町地内管渠更生工事（オンライン監督・検査）〈試⾏内容〉
映像と⾳声の「記録」に使⽤した機器及び「配信」に⽤いたシステム

440.60m
154.10m「記録」
・スマートフォン
「配信」
・Zoom

オンライン監督による確認項⽬

本管更⽣⼯（オメガライナー⼯法φ250）
・材料検収
・挿⼊⼯
・加熱⼯
・仕上げ⼯
管⼝耐震化⼯（マグマロック⼯法）
・材料検収
・１次拡径〜２次拡径 （φ250）

⼯夫した点・ポケットWi-Fiを使い通信環境を確実に確保。
・オンライン監督をスムーズに⾏うため、当⽇⾏う内容を監督員に書⾯等で事前に説明。
・通信中に移動する場合は、⼀度接続を切る（パケット節約）。

〈現場の声〉●施⼯者（受注者）〈効果〉
・オメガライナー⼯法ではすべての⼯種、作業がオンラインで可能。
・⼈孔内、管渠内等⽬視しにくい部分もカメラを使⽤することでよく確認できた。
・⾮対⼈・最少⼈数で検査が⾏えるので、今後も実施してほしい。

【⽴会状況画⾯（現場側）】【オンライン検査（管の通り確認）】〈課題〉・アプリの機能を⼗分理解しないといけない。
・⼈孔内、管内が暗いため照度を確保する必要がある。
・監督員の声が聞き取りにくいためイヤホンマイクは必要●監督員（発注者）〈効果〉
・現場への移動が省略でき監督⾏為の負担軽減になった。
〈課題〉
・地下３ｍくらいでは電波が途切れることがあった。

●検査員【⽴会状況画⾯（現場側）】【オンライン検査（⾜掛⾦物取付確認）】〈効果〉
・下⽔道管渠更⽣⼯事の検査には有効である。

44.【北九州市】福岡県北九州市

オンライン監督への取り組み（その１）

取り組み項⽬内容

ネーミング戦略

監督⼿法のイメージが伝わりやすいように「オンライン監督」と名称を平易にして普及を図る

主たる使⽤機器をスマートフォンに想定

市内建設会社には、⾼価なウェアラブルカメラ等の導⼊はハードルが⾼いため、⼀般的なスマートフォンの使⽤を想定、また、確認写真はスクリーンショットとし、従来どおりの写真管理（写真帳）での提出
初⼼者向けのマニュアルを作成

挿絵の多い⼿引書作成

・撮影時のスマホの向き・スクリーンショットの仕⽅（iPhone、Android）
・スクリーンショットのスマホ内の保存先とパソコンへの取り込み⽅・オンラインでの会話中に気を付けること

等をイラスト⼊りで解説。

ＰＲ活動

導⼊時期がコロナ過だったため「新型コロナウイルス感染症対策にも有効」とＰＲし、テレビ、業界誌に取り上げてもらった

監督業務以外への活⽤検査、安全点検、新⼈・若⼿が現場で困ったときに先輩、上司に判断を仰ぐ等の協議に活⽤【ＰＲ活動（報道投込資料）】【⼿引書の⼀部】

44.【北九州市】福岡県北九州市

オンライン監督への取り組み（その２）

オンライン監督の有効性と課題（受注者アンケート結果より）

R２、３年度 オンライン監督実施工事６７件の配信アプリ内訳

有効性
・慣れれば難しくない
・移動や待ち時間の短縮になり良い⽅法だと思う
・突然の確認に対してはとても便利だと感じた
・⼤きな負担とならない⽴会⽅法で今後も活⽤したい
・材料検収等は有効だと思う
・海上作業の場合、⽴会⽇時が調整しやすく交通船の⼿配が減る等効果があった・監督員に当⽇⾏うオンライン監督の内容を事前に説明することでスムーズに⾏うことができた

課 題【現場環境】
・騒⾳で会話が聞き取れないためイヤホンマイクが必要
・電波状況が悪いところでは⼀時中断（映像、会話）で苦慮
・⾼所、⾜場の悪い所、作業船等での作業は難しい
・悪天候（豪⾬、強⾵等）での作業は難しい【機器等（スマホ・タブレット）】
・スクリーンショットのボタン同時押しが難しい（⼿ぶれしやすい）
・夏場は機器が⾼温になりフリーズするので⻑時間使⽤は難しい・⻑時間使⽤はバッテリーの消耗が早い
・iPhoneのスクショはファイル形式がPNGなのでJPG変換が⾯倒【オンライン監督に向かない⼯種、作業等】
・⽬視で確認できない作業（レベル等）は向かない
・出来ばえは画⾯で確認しづらいと思う
・解像度が悪いため、広範囲の確認作業は難しい
・検測等静⽌して確認する作業は⼤丈夫だが、プルフローリング
試験等動きのあるものは難しい【その他】
・無料版（Zoom等）は画質が荒い、有料版は費⽤負担が⼤きくなる・電⼦⼩⿊板が使えない（撮影者と⿊板持つ⼈と2⼈必要）

配信アプリ

件数

Zoom（WEB会議システム）

５１(株)現場サポート（ASPオプション機能）

７

LINE（ビデオ通話アプリ）

３

SiteLive（遠隔臨場システム）

２

Ｇリポート（遠隔臨場システム）

２

LiveOn（WEB会議システム）１

Duo（ビデオ通話アプリ）

１※Zoom無料版が⼈気だが、画質が荒い、電⼦⼩⿊板が使えない等の課題も多い。

監督員の確認サイン例（監督員⽴会写真⽤）
ＯＫサイン

〇

ボード

Zoomの“いいね”ボタン※スクリーンショットは写真帳に綴じ段階確認⼀覧（報告）として竣⼯時に提出。

業務の効率化例：カメラ2台撮影
起点終点の同時撮影
・距離の⻑い延⻑計測
等に有効

地覆部左右同時撮影
・⽚側40mの確認の効率化

44.【北九州市】福岡県北九州市

オンライン検査〈試⾏概要〉

オンライン検査
建設現場における検査業務にＩＣＴ（映像及び⾳声の双⽅向通信）を⽤いることにより、受注者、検査員、監督員の業務効率化を図ることを⽬的に⾏っている。

【着⼯前・完成】【現場透⽔試験】

試⾏内容
⼯事名：⽇明横断歩道橋（国道199号）撤去⼯事
受注者：松⽥建設⼯業(株)試⾏内容：現地検査をオンライン、書類検査を机上で⾏った。
現地検査内容は、歩道橋撤去の確認。舗装、防護柵等出来形、透⽔性舗装品質確認（現場透⽔試験）●施⼯者（受注者）●検査員〈使⽤機器・アプリ〉
・スマートフォン、Zoom〈効果〉・機器の操作等はスムーズに⾏えた。
〈課題〉・現場代理⼈が机上検査のため市役所にいて、現場には⼯事に従事していない社
員がいたので、指⽰が難しかった。
・現場ではイヤホンマイクなど使⽤しな
いと⾳声が聞きづらく、相⼿にも伝わりにくい。

〈使⽤機器・アプリ〉
・WindowsPC、55インチモニター、Zoom〈効果〉・「現場を⾒ないと検査にならない」から「オンラインでも検査できるよね」と意識改⾰になった。
〈課題〉
・効率を上げるためには機器の使い⽅や検査の段取りなど経験（慣れ）が必要。

【検尺状況】【現地検査に引続き書類検査】※本市では、R2年度から上記工事の他に、水道管布設替、下水道管渠更生、河川浚渫、漁港道路整備、道路改良（法面整備）等、７工事でオンライン検査を実施。