1

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（川俣町）

更新日：2021年2月26日【2020年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数※３※４※５20-01 八木西１仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV7,900㎥

2020年3月～6月

8:00～17:00

20-02 木ノ間山１仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV35,800㎥

2020年3月～9月

8:00～17:00

20-03 上平１仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV7,500㎥

2020年3月～6月

8:00～17:00

20-04 小島地区第３仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV4,800㎥

2020年4月～7月

8:30～17:00

20-05 上平２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池
JV

3,000㎥

2020年4月～5月

8:00～17:00

20-06 小綱木地区第１仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

戸田建設・大日本土木・アイサワ
工業JV

6,000㎥

2020年5月～8月

8:30～17:00

20-07 坂前仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV

22,000㎥

2020年5月～2021年2月

8:30～17:00

20-08 大石山仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV

9,700㎥

2020年6月～8月

8:00～17:00

20-09 福田地区第１仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV8,300㎥

2020年6月～10月

8:30～17:00

20-10 上平４仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV7,800㎥

2020年6月～8月

8:00～17:00

1/3（26台程度が1日1～2回）（44台程度が1日1～2回）（24台程度が1日1～2回）（16台程度が1日1回）（20台程度が1日1～2回）（12台程度が1日1～2回）（20台程度が1日1～2回）（20台程度が1日1～2回）（14台程度が1日1回）（12台程度が1日2回）

輸送終了後の積込場等の状況

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

2

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（川俣町）

更新日：2021年2月26日【2020年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

20-11 小島地区第２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV2,000㎥

2020年6月～8月

8:30～17:00

20-12 上平３仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV3,100㎥

2020年6月～7月

8:00～17:00

20-13 新地切仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV

22,100㎥

2020年6月～12月

8:00～17:00

20-14 福田地区第２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV

10,700㎥

2020年7月～2021年1月

8:30～17:00

20-15 三道平仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV6,900㎥

2020年8月～10月

8:00～17:00

20-16 木ノ間山２仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV

15,900㎥

2020年9月～12月

8:00～17:00

20-17 長橋２仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV

12,900㎥

2020年10月～2021年2月

8:00～17:00

20-18 飯坂地区第５仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV

800㎥

2020年12月～2021年1月

8:30～17:00

20-19 鶴沢地区第２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV3,200㎥

2020年12月～2021年2月

8:30～17:00

20-20 小神地区第１仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV2,100㎥

2020年12月～2021年2月

8:30～17:00

2/3（12台程度が1日1回）（12台程度が1日2回）（13台程度が1日2回）（16台程度が1日1回）（15台程度が1日2回）（22台程度が1日2回）（15台程度が1日2回）（10台程度が1日1～2回）（10台程度が1日1～2回）（8台程度が1日1～2回）

輸送終了後の積込場等の状況

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

3

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（川俣町）

更新日：2021年2月26日【2020年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

20-21 八木西２仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の全てを予定(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV2,600㎥

2021年3月

8:00～17:00

20-22 福沢地区第２仮置場

土壌等(不燃物)場内の全てを予定(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池
JV

1,100㎥

2021年3月

8:30～17:00

21-01 疣石山仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の全てを予定(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV50,400㎥

2021年3月～12月

8:00～17:00

21-02 八木西４仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の全てを予定(集約予定なし)

前田・奥村・鴻池JV

42,600㎥

2021年3月～2022年3月

8:00～17:00（15台程度が1日2回）（15台程度が1日1～2回）（20台程度が1日1～2回）（20台程度が1日1～2回）

輸送終了後の積込場等の状況

輸送完了予定輸送完了予定輸送完了予定輸送完了予定【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※１ 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※２ 輸送対象範囲：「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます（場内の除去土壌等の保管は続きます）。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます（積込場としての利用が続きます）。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません（積込場としての利用が終わります）。 ※３
その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※４ 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※５ 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

3/3

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（川俣町）：ルート図

更新日：2021年2月26日

輸送ルート（高速道路･相馬福島道路･あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）■2020年度～（町内全体）
霊山IC

20-4,09,11,14,18,19,20,22
小島地区第３仮置場
福田地区第１仮置場
福田地区第２仮置場

小島地区第２仮置場
小神地区第１仮置場場
飯坂地区第５仮置場

鶴沢地区第２仮置場
福沢地区第２仮置場
小綱木地区第１仮置場

20-01～03,05～08,10,12,13,15,16,17,21,21-01,02

上平１仮置場
上平４仮置場疣石山仮置場

上平３仮置場
上平２仮置場木ノ間山１仮置場
木ノ間山２仮置場

長橋２仮置場

新地切仮置場

八木西１仮置場

八木西２仮置場
八木西４仮置場

坂前仮置場
大石山仮置場

三道平仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（川俣町）：ルート図■2020年度～（積込場等付近）

更新日：2021年2月26日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は

20-01～03,05～08,10,12,13,15,16,17,21,21-01,02
小綱木地区第１仮置場
疣石山仮置場

上平４仮置場

上平１仮置場木ノ間山１仮置場

上平３仮置場木ノ間山２仮置場

上平２仮置場長橋２仮置場
新地切仮置場
八木西１仮置場
坂前仮置場
八木西４仮置場
八木西２仮置場

大石山仮置場

三道平仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

で表示）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（川俣町）：ルート図■2020年度～（積込場等付近）

更新日：2021年2月26日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は

20-04,09,11,14,18,19,20,22

小島地区第３仮置場
福田地区第１仮置場
福田地区第２仮置場

小島地区第２仮置場269

小神地区第１仮置場

林道花塚線

1112

鶴沢地区第２仮置場

飯坂地区第５仮置場

福沢地区第２仮置場

117※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

で表示）