中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（葛尾村）

更新日：2021年2月26日【2020年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数※３※４※５20-01 地蔵沢仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ

20,800㎥

2020年3月～8月

7:50～18:00

20-02 上葛尾３仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ

16,100㎥

2020年4月～8月

8:00～18:00

20-03 葛尾村仮設焼却施設

廃棄物（焼却灰）

場内の一部を予定(集約予定なし)

西松・五洋・フジ
タ ＪＶ

16,000㎥

2020年5月～2021年3月

8:00～18:00

20-04 夏湯２仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池
ＪＶ

7,000㎥

2020年5月～9月

8:00～18:00

20-05 夏湯３仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ6,200㎥

2020年5月～8月

8:00～18:00

20-06 夏湯４仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ5,200㎥

2020年8月～10月

8:00～18:00

20-07 大笹１仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ7,300㎥

2020年8月～9月

8:00～18:00

20-08 大笹３仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ3,700㎥

2021年1月～2月

8:00～17:00

20-09 大笹４仮置場

土壌等（不燃物）場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ28,200㎥

2020年8月～2021年1月

8:00～18:00

20-10 岩角２仮置場

土壌等（不燃物）場内の全てを予定（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池
ＪＶ900㎥

2021年3月

8:00～18:00

1／2（15台程度が1日2回）（16台程度が1日2回）

輸送終了後の積込場等の状況

輸送完了

輸送完了

（20台程度が1日1～2回）（10台程度が1日2回）（10台程度が1日2回）（12台程度が1日2回）（16台程度が1日2回）（22台程度が1日2回）（23台程度が1日2回）（12台程度が1日1～2回）

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了予定中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（葛尾村）

更新日：2021年2月26日【2020年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

20-11 岩角４仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ6,800㎥

2020年10月～12月

8:00～17:00

20-12 岩角５仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

清水・竹中土木・
東洋ＪＶ

6,800㎥

2020年8月～11月

8:30～17:00

20-13 広谷地２仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ6,300㎥

2020年8月～10月

8:00～18:00

20-14 広谷地３仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ

10,600㎥

2020年10月～2021年1月

8:00～17:00（13台程度が1日2回）（20台程度が1日1～2回）（15台程度が1日2回）（15台程度が1日2回）

輸送終了後の積込場等の状況

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※１ 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※２ 輸送対象範囲：「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます（場内の除去土壌等の保管は続きます）。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます（積込場としての利用が続きます）。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません（積込場としての利用が終わります）。
※３ その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※４ 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※５ 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

2／2

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（葛尾村）：ルート図■2020年度（村内全体）

更新日：2021年2月26日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は

国道１１４号

20-01,03,13,14

広谷地２仮置場
葛尾村仮設焼却施設
広谷地３
仮置場

20-02

地蔵沢仮置場20-07,08,09,10,11,12
上葛尾３仮置場
大笹１仮置場
大笹４
仮置場
葛尾村役場

大笹３
仮置場
岩角２
仮置場

20-04,05,06

岩角５仮置場
岩角４仮置場

夏湯２仮置場
夏湯３
仮置場

夏湯４仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

で表示）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（葛尾村）：ルート図■2020年度（積込場等付近）更新日：2021年2月26日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は20-02

上葛尾３仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

で表示）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（葛尾村）：ルート図■2020年度（積込場等付近）

更新日：2021年2月26日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

20-01,03,13,14

広谷地２仮置場

葛尾村仮設焼却施設
広谷地３仮置場

地蔵沢仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（葛尾村）：ルート図■2020年度（積込場等付近）

更新日：2021年2月26日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は

20-07,08,09,10,11,12

大笹１仮置場

大笹３仮置場

大笹４仮置場岩角５仮置場
岩角４仮置場岩角２仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

で表示）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（葛尾村）：ルート図■2020年度（積込場等付近）

更新日：2021年2月26日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は

20-04,05,06

夏湯２仮置場

夏湯３仮置場

夏湯４仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

で表示）