北陸地方整備局

・記者発表

記者発表・資料配付

・資料配付
日

件名時

令和元年 11 月 15 日
１２時３０分

台風第１９号（令和元年 11 月 15 日）の対応について（第２９報）

取り扱い ・発表をもって解禁

発 表 先 ・管内各県記者クラブ

令和元年１１月１５日１２時００分現在
台風第１９号（令和元年 11 月 15 日）の対応について（第２９報）〇１０月２０日より、長野県管理河川の被災箇所が長大にわたるなど、大規模な被災が発生した箇所において、国が権限代行により復旧を実施
このうち、東御市海野地区の緊急復旧工事が本日（１５日）完了します○補助国道１箇所、県道６箇所において通行止め
発表概要○これまでに北陸地方整備局職員のみならず、他の地方整備局からの応援も併せてのべ８５０名がＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員として活動中○復旧作業にあたっては、新潟県・富山県・石川県・長野県の建設業協会、各整備局の協力業者、日本建設業連合会北陸支部、建設コンサルタンツ協会北陸支部、全国測量設計業協会連合会北陸地区協議会、日本補償コンサルタント協会北陸支部（のべ１５２社）の協力を得て各地で復旧活動を実施中

北陸地方整備局
問い合わせ先ＴＥＬ（代表）０２５－２８０－８８８０

所 属氏 名企画部 企画課長

渡邉 望

1

北陸地方整備局対応状況（第２９報）
令和元年１１月１５日１２時００分現在
下線部は第２８報からの変更点

１．北陸地方整備局の災害対応状況
台風第１９号の影響による被害を警戒し、１０月１１日１３時００分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置。１１月５日１６時００分に第１１回災害対策本部会議を開催し、対応にあたっています。
１１月１５日１２時００分時点の管内の情報は下記のとおり。

２．北陸地方整備局の防災体制状況
１０月１２日１７時４０分現在の北陸地方整備局は、「非常体制（風水害）」です。

３．河川の状況【国管理】・千曲川で浸水した２６箇所の浸水が解消。
・令和元年台風１９号の大雨による洪水で信濃川水系千曲川において発生した堤防の決壊等に対して、被災原因の究明等のため、長野市内で１１月１３日に第２回千曲川堤防調査委員会を開催しました。
・千曲川 長野市穂保地先において、１０月１３日５時３０分ごろ 「堤防が決壊」を確認
１０月１３日７時１０分頃より、協定業者による堤防決壊箇所の緊急対策工事（L＝約７０ｍ）を実施していた仮堤防が１０月１７日完成し、引き続き実施していた鋼矢板仮締切堤防についても１０月３０日９時に完成しました。
穂保地区の浸水は解消。
・千曲川 上田市諏訪形地先において、１０月１３日６時３０分ごろ 「堤防欠損」を確認
１０月１３日８時３０分頃より、協定業者による堤防欠損箇所の緊急対策工事(L＝約３００ｍ）は１１月３日、完成しました。

【県管理】
・長野県管理区間の信濃川水系千曲川及び夜間瀬川では、台風第１９号の記録的な大雨により広範囲で河川管理施設が被災しました。このうち、被災箇所が長大にわたるなど、大規模な被災が発生した箇所において、１０月２０日（日）の長野県知事からの要請を受け、国が権限代行により復旧のための調査及び工事を進めています。
このうち、東御市海野地区の緊急復旧工事が本日（１５日）完了します。
○河川の名称 信濃川水系千曲川、夜間瀬川○箇所 千曲川

長野県野沢温泉村七ヶ巻地先

千曲川

長野県東御市海野地先～田中地先

千曲川

長野県佐久市原地先～佐久穂町高野町地先

千曲川

長野県小海町千代里地先～東馬流地先

夜間瀬川 長野県中野市笠原地先

2

○内 容 護岸崩壊箇所等の復旧○開 始 日 令和元年１０月２０日（日）【千曲川洪水予報発表基準】
・台風第１９号の影響により千曲川の堤防が決壊した長野県長野市穂保地先において、令和元年１０月３０日に鋼矢板仮締切堤防が完了しました。
このため、北陸地方整備局千曲川河川事務所と長野地方気象台が共同で発表している千曲川についての「洪水予報」の発表基準について、立ヶ花観測所において暫定基準による運用を行っておりましたが、令和元年１０月３０日をもって終了しました。
【水位の状況】
・信濃川（大河津水位観測所・燕市）において、１０月１３日２１時２０分に氾濫危険水位を下回りました。
これで管内のすべての水位観測所が危険水位を下回りました。
(参考)10 月 14 日に緊急通行車両の通行を確保することを目的として、長野市及び須坂市内の被災地内に存ずる道路の管理者である関東地方整備局長野国道事務所、長野県、長野市、須坂市は災害対策基本法第７６条の６第１項の規定に基づき、国道 18 号(柳原北交差点～浅野交差点)等を指定

４．ダムの状況【直轄ダム】
管内の直轄ダムで洪水貯留操作を実施しているダムはありません※ダムの状況については、現時点で把握しているもの

５．道路の状況【国管理】
・通行止め無し【補助国道および県道】
新潟県
・県道６箇所 通行止め（孤立なし）
富山県
・補助国道１箇所 通行止め（孤立なし）
石川県
・通行止め無し※道路の状況については、現時点で把握しているもの※補助国道および県道の通行止め箇所は、別添一覧参照

3６．砂防の状況
・補助砂防
新潟県：４５件 人的被害なし① 土石流 １１件
（糸魚川市２件、妙高市４件、上越市３件、南魚沼市１件、佐渡市 1 件）
② 地すべり ３１件（小千谷市 1 件、十日町市４件、糸魚川市４件、妙高市８件、上越市１２件、佐渡市２件）③ がけ崩れ ３件（糸魚川市２件、妙高市１件）
石川県：１件 人的被害なし① がけ崩れ １件（珠洲市１件）
長野県 ４３件 人的被害なし① 土石流 ２３件
（長野市１件、上田市９件、佐久市２件、佐久穂町４件、長和町２件、小谷村１件、山ノ内町１件、野沢温泉村１件、筑北村２件）② 地すべり ５件（長野市１件、松本市１件、飯山市２件、安曇野市１件）③ がけ崩れ １５件（長野市 1 件、上田市 1 件、飯山市１件、佐久市７件、南牧村 1 件、佐久穂町 1 件、軽井沢町 1 件、御代田町 1 件、麻績村１件）

７．支援状況
【１１月１５日の災害対策機械派遣状況】
派遣先
長野県

種類

台数

排水ポンプ車

３台

照明車

３台

排水ポンプ車１台

待機中

資源再生センター

照明車

２台

作業中

長沼排水機場

排水ポンプ車

２台

待機中

照明車

１台

篠ノ井小森

排水ポンプ車

２台

待機中

長野市内

排水管清掃車２台

作業終了、帰還済

佐久市

原地区

照明車

１台

作業中

東御市

本海野

照明車

２台

作業中

小布施町

長野市

浅川排水機場

三念沢雨水ポンプ

活動状況
待機中

場

※機械の支援については、現時点で把握しているもの4

【リエゾン派遣状況】
派遣日

派遣先

任務

派遣人数

10 月 12 日

長野県、長野市、リエゾン

長野県・長野市内訳

派遣状況

２名（北陸地方整備局）

到着済（情報連絡員）※リエゾン：被災直後から先行的に派遣し、被災状況や被災自治体の支援ニーズを把握し、地方整備局等の災害対策本部に伝達するほか、自治体業務の支援を実施するもの【ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣状況】
これまでに北陸地方整備局職員のみならず、他の地方整備局からの応援も併せてのべ８５０名がＴＥ
Ｃ－ＦＯＲＣＥ隊員として活動中＜１１月１１日～１２日の応急対策班の活動＞■１１月１１日
派遣先
長野県長野市内容
路面・側溝清掃

派遣機材等
北陸地整：

支援

排水管清掃車２台

内容

派遣機材等

人員
北陸地方整備局２名

活動状況
作業終了

■１１月１２日
派遣先
長野県長野市

路面・側溝清掃
支援

北陸地整：

人員
北陸地方整備局２名

活動状況
帰還済

排水管清掃車２台※ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ：被災した地方公共団体などの災害対応を支援する国土交通省の組織です。
【これまでのその他団体からの支援状況】＜堤防緊急対策等工事＞ １６社
・千曲川左岸 58k（長野市穂保地先）：千曲川河川事務所の協力業者（２社）
日本建設業連合会北陸支部（２社）

・千曲川左岸 104k（上田市諏訪形地先） ：千曲川河川事務所の協力業者（６社）
・千曲川権限代行区間（佐久市原地先） ：日本建設業連合会北陸支部（２社）
・千曲川権限代行区間（東御市海野地先）：日本建設業連合会北陸支部（１社）
・千曲川権限代行区間（東御市田中他３箇所）：長野県建設業協会（３社）＜排水作業＞ ６３社
・新潟県建設業協会（８社）、富山県建設業協会（２０社）、富山河川国道事務所の協力業者（２社）、金沢河川国道事務所の協力業者（２社）、近畿地方整備局の協力業者（１８社）、四国地方整備局の協力業者（６社）、九州地方整備局の協力業者（７社）＜路面清掃作業＞ ６社
・新潟国道事務所の協力業者（１社）、長岡国道事務所の協力業者（１社）、高田河川国道事務所の協力業者（２社）、富山河川国道事務所の協力業者（１社）、金沢河川国道事務所の協力業者（１社）

5＜測量調査等業務＞ ４８社
・建設コンサルタンツ協会 北陸支部（１８社）、全国測量設計業協会連合会 北陸地区協議会（２６社）、日本補償コンサルタント協会 北陸支部（４社）＜資材運搬作業＞ １９社
・新潟県建設業協会（３社）、富山県建設業協会（５社）、石川県建設業協会（１１社）【資機材支援】■１１月１日支援先
信濃川水系本沢

派遣資機材等
強靭ワイヤーネット

支援元

状況

松本砂防事務所

設置準備中※長野県下高井郡野沢温泉村※長野県建設部との「災害時の相互協力に関する申し合わせ」に基づき支援中

８．その他、今後、情報等が入れば随時お知らせします。
詳細情報は、北陸地方整備局ホームページ http://www.hrr.mlit.go.jp/でご覧頂けます。

北陸地整ＨＰ6＜補助国道および県道の通行止め箇所＞

別添新潟県１）県道：６箇所
路線名

区間名

（一）上郷結東宮野原線

新潟県中魚沼郡津南町上郷宮野原（主）飯山斑尾新井線

新潟県妙高市土路～長野県境（一）角島鹿瀬線

新潟県東蒲原郡阿賀町角島（一）上町屋釜沢糸魚川線

新潟県糸魚川市上野～御前山（主）上越飯山線

新潟県上越市板倉区上関田（一）中ノ俣下綱子線

新潟県上越市中ノ俣～下綱子

備考（孤立有・解除等）

富山県１）補助国道：１箇所
路線名
国道471号

区間名
富山県富山市八尾町杉平～同市八尾町切詰

備考（孤立有・解除等）

信濃川水系 権限代行による復旧工事箇所及び被災状況【夜間瀬川：護岸崩壊】
長野県 中野市 笠原 地先【千曲川：護岸崩壊】
長野県 小海町 千代里 地先 ～ 東馬流 地先

栄村

佐久市

【千曲川：護岸崩壊・橋梁被災】
長野県 東御市 海野 地先 ～ 田中 地先

野沢温泉村

小諸市

大臣管理区間

佐久穂町

木島平村

小海町

南牧村

東御市
中野市
飯山市

小布施町

須坂市

大臣管理区間

坂城町
長野市【千曲川：護岸崩壊】
長野県 野沢温泉村 七ヶ巻 地先

千曲市

上田市

【千曲川：護岸崩壊】
長野県 佐久市 原 地先 ～佐久穂町 高野町 地先

しなのがわ

ちくまがわとうみもとうんの【権限代行】信濃川水系千曲川 長野県東御市本海野地先

被災～復旧状況北陸地方整備局・10月20日(日) 長野県知事からの要請を受け、国が権限代行により24時間体制で緊急復旧工事に着手。
・11月15日(金) 緊急復旧工事が完成予定。【施工】(株)大林組、東部開発(株)引き続き、早期復旧に向けて関係者が一丸となって進めて参ります。

被災時

2019年11月14日（木）9時00分撮影

直轄国道・補助国道の通行止め情報（富山県）

国道471号（1カ所）

凡例：通行止め箇所（直轄国道・補助国道）