資料6

低圧需要側の新増設申込について

東京電力パワーグリッド株式会社
ネットワークサービスセンター

無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

目次
1. Web申込システムの操作ガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
2. 申込に関する主な用語のご紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

3. 申 込 ～ 送 電 ま で の 流 れ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５
4. 託 送 契 約 方 法 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６5. 選 択 で き る 契 約 方 法 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ９6. 申 込 種 別 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ０

7. 工 程 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ １
8. 標 準 工 期 の 確 認 方 法 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ２©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved

無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

1

1.Web申込システムの操作ガイド※
設備情報登録に特化した、操作ガイドを作成いたしました！
Web申込システムの入力誤りが多い項目を分かりやすくいたしました！

※URL https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/demand/web/index-j.html
用語集

申込にあたっての留意事項©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved

提出が必要な書類一覧

無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

22.申込に関する主な用語のご紹介
用語概要

供給事前協議地中からの供給のケースなど、事前に引き込みルート等について、お客さまと東京電力パワーグリッド間で協議を行うこと。URL(https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/workshop/）

工事同時調査弊社の工事と調査を同時に行うこと。

小規模工事

引込線以下の工事（22ｍｍまたは38ｍｍ以下）※受持支社によって異なる

大規模工事

本線・建柱・変圧器等の工事をいう

落成登録まち弊社設計完了しているが電気工事店さまの内線工事が完了していないため落成せず、保留していること（電気工事店さまからの連絡まち状態）

内落（内線落成）

電気工事店さまの内線工事が完了すること

落成連絡

電気工事店さまの内線工事が完了もしくは完了日が確定したので弊社へ工事依頼すること（送確日を確定することが条件）

工期工事期間（期限）のこと。例：内落日5/20 工期6/6は5/20~6/6間に工事を行うこと。

送電確定日（＝接続供給開始日）

送電確定日及び調査日

即落（即日落成）

設計完了次第、落成をあげること

調査のみ

弊社工事がなく、調査員による調査（検査）のみの申込みをいう

内線工事（屋内配線工事）

お客さま設備（配線・コンセント・ブレーカー交換・ＩＨ等）の設置や施工を電気工事店さまが工事すること。※次ページ(参考）財産の区分を参照©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved

無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

3

（参考）財産の区分
外線部分

内線部分
引込口配線－分電盤－コンセント

配電設備－引込柱－引込線－引込線取付点(支持点）

全て東京電力パワーグリッドの財産

財産分界点

計器・ＳＢ以外は需要者さまの財産

一般送配電事業者と需要者さまの財産を範囲を分けている場所

分電盤

責任分界点
一般送配電事業者と需要者さまの責任範囲を分けている場所

漏電遮断器/ELB

配線用遮断器

漏電遮断機/ELB
万一漏電した時に素早く感知して電気を切り、火災や感電事故を防ぐ安全装置です
配線用遮断器電気の行き先を配線ごとにまもっています。
異常が起きた場合は自動的にスイッチが切れる仕組みになっています。

©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved

無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

43.申込～送電までの流れ(1) 申込登録～設計・用地交渉・工事費請求までの流れは以下のとおり。
※Web申込システム操作ガイドP.９抜粋①②※設備情報については、小売電気事業者さまあるいは電気工事店さま(小売電気事業者さまの代理）にて登録することが可能です。
©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved

工事費等が必要な場合は、原則として入金いただいた後の落成連絡受付となります。
無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

53.申込～送電までの流れ(2) 落成連絡～送電までの流れは以下のとおり。
※ Web申込システム操作ガイドP.９抜粋③
新増設のお申込をいただく内容については、調査の義務が電気事業法にて定められています。
出向して調査いたしますので、お立会いが必要となる場合がございます。ご協力をよろしくお願いいたします。
©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved

工事費負担金については、工事完了後※に精算が発生する場合がございます。
※道路復旧工事等、送電後に完了する工事も含まれる場合があります。

無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

6

4.託送契約方法①
 各契約方法については以下のとおり。
主開閉器契約

アンペアブレーカー契約（ＳＢ契約）
電流制限装置（アンペアブレーカー）を設置して契約電流を定める方法

契約主開閉器の容量（定額電流値）をもとに所定の算定式により契約電力等を決定する方法

現在はスマートメーターのため新規取付は行っていない

スマートメーター

回路契約

アンペアブレーカー契約（計器SB契約）
アンペアブレーカーの設置は行わず，スマートメーター
内臓の電流制限機能（計器SB）にて契約を定める方法 ※ 遠隔で契約容量の増減設が可能

同一業種の１回路あたりの平均負荷設備容量にもとづき契約容量・契約容量決定する方法※ 電灯臨時定額・電灯臨時のみ適用

５Ａ～６０Ａまで設定可能©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

7

4.託送契約方法②
 各契約方法については以下のとおり。
負荷設備契約

実量制契約

契約負荷設備が確定している場合に、負荷設備の容量をもとに契約容量を算定する契約方法※定額契約・臨時契約のみ適用©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved

実量制契約における契約電力は、当月を含む過去１年間の各月の最大需要電力のうちで最も大きい値となる。 ただし、電気使用開始から１年間の各月の契約電力は、電気使用開始月からその月までの最大需要電力のうち最も大きい値となる

無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

8

5.選択できる契約方法について
 サービスメニューにより、選択できる契約方法は異なる。

負荷設備契約をご希望の場合は、負荷設備容量について内訳が分かるものや仕様書の添付をお願いします。

負荷設備容量に基づく設備形成をご希望の場合は、申込みの際に、契約方法は実量制を選択いただき、負荷設備容量をもとに算定した容量を設備電力欄に入力してください。
入力画面（Web申込システム）※ Web申込システム操作ガイドP.7、8抜粋©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved

無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

96.申込種別
 各種申込み内容は以下のとおり。
 新増設申込み分で、屋内での調査があるものは、需要者さまの立会いが必要。
※ Web申込システム操作ガイドP.213抜粋＜例＞
アンペアブレーカー契約

主開閉器契約スマートメーター→この場合はお申込が必要となります©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved

無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

107.工程状況※ Web申込システム操作ガイドP.214抜粋①「申込受付完了」で止まり、「申込受付完了」から「落成「落成登録待ち」に遷移し登録待ち」に遷移しないのは、ないのは、設計中の場合が設計中のケースが多いです。
多いです。

①
工事完了後、長期に渡りお客さまと立ち会いの調整がつかず、調査が完了しない場合があります。調査が完了するまでは託送料金のご請求ができないため、早期に調査が完了するよう、ご協力をお願いいたします。
11©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved
無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07②

8.標準工期の確認方法
引込線以下工事の工事空き状況の確認方法

標準工期の閲覧方法（エリア別）©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved

無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

12以 上©TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved

無断複製・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 2022.10.07

13