■位置図●小山田緑地

建設地（町田リサイクル文化センター 敷地内）
●野津田公園●町田市立室内プール

桜美林大学●

至八王子至新宿

●忠生公園

淵野辺駅
玉川学園前駅

古淵駅

町田市役所◎
町田駅
至小田原至新横浜■事業主体
町田市〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
担当課 ： 環境資源部 循環型施設整備課（市庁舎7階 701）
電 話 ： (042)724-4384
FAX ： (050)3160-5479■施工監理

株式会社日建設計■設計・施工株式会社タクマ工事の進捗状況は、市ホームページをご覧下さい
町田市

新しい施設建設に関する情報※本資料の内容は、実施設計により変更となる場合があります

施設完成イメージ（南側鳥瞰）■事業について＜不燃・粗大ごみ処理施設＞

事業名称

：

町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業

建設場所

：

東京都町田市下小山田町3160番1外（町田リサイクル文化センター敷地内）

事業方式

：

ＤＢＯ（Ｄesign：設計、Ｂuild：施工、Ｏperate：運営）方式

敷地面積：

約77,000㎡

延床面積

：

工場棟

約17,000㎡

管理棟

約5,200㎡

工場棟

地下2階、地上5階建て 高さ約28m

煙高さ100m

建物

：

突

管理棟
施設規模

：

地上3階建て 高さ約20m

熱回収施設(焼却施設)

ストーカ式焼却炉

バイオガス化施設 乾式高温メタン発酵

258t／日(129t／日×2炉)
50t／日

不燃・粗大ごみ処理施設 機械選別・手選別
工事期間：

2016年12月22日～

47t／5h2024年6月30日（新施設の完成：2021年12月末）
運営期間：2022年1月～

運営会社： 町田ハイトラスト株式会社

5 受入ヤード
6 ごみピット
7 ごみクレーン
8 ごみ受入ホッパ

1 プラットホーム
2 受入ホッパ
3 破袋機
4 手選別コンベヤ

9 高速回転破砕機

13 アルミ類貯留ホッパ

10 磁力選別機

14 残さ搬送コンベヤ

11 鉄類貯留ホッパ
12 アルミ選別機■整備スケジュール2041年3月末（19年3ヶ月）(年度)■全体配置図

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

設計
解体工事

既存管理棟・花の家

既存工場棟造成工事
土木建築工事
緑の広場

プラント工事煙突

2021年12月
新施設完成

▼
試運転
外構工事等

供用開始
ストックヤード棟等

ストックヤード棟＜工事にあたって＞
市民搬入車
ごみ収集車
出入口

・本工事の作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとします。

工場棟（ただし、作業時間の前後1時間は準備・片付け等を行う場合があります。）
管理棟

市民搬入室

・工事車両は、忠生781号線および忠生717号線沿いのゲートより入退場します。
また、ゲートには警備員を配置し、通行者の安全を確保します。
・工事にあたっては、騒音、振動および粉じんを抑制する機種や工法を採用します。
また、騒音計・振動計を設置して監視を行い、近隣の生活環境への影響を抑えます。

一般来場者
出入口

1←忠生781号線→・解体工事では、建屋を養生したうえアスベストおよびダイオキシン類の除去・除染を徹底して行い、飛散を確実に防止します。
4

■施設整備のコンセプト■施設フロー
2.市民が安心して生活できる
災害に強い施設

1.市民の生活環境に配慮した施設

 最新のプラント技術により、厳しい自主規制値を確実に遵守します。
 ごみ焼却の余熱や生ごみの発酵により生じるバイオガスを活用した高効率発電を行います。
また、再生可能エネルギーや、壁面・屋上緑化を積極的に取り入れます。
 自然・景観・交通等の周辺環境に調和した配置・施設計画とします。

＜熱回収施設（焼却施設）＞

 災害発生時においても施設を安全に停止するとともに、安全確認後に自力で施設を立ち上げ、早期にごみ処理および発電を再開します。
 災害に強いライフライン等（構内通路・電気・ガス）の防災機能を整備し、災害発生時には施設を地域の防災拠点として活用します。

3.市民がともに学び・遊び・育むことのできる施設

4.市民が安全に生活できる
安定的な運営 市民や見学者に多様な環境学習やワークショップ等のサービスを提供し、コミュニティの輪を広げます。
また、ユニバーサルデザインに配慮し、安全でだれにでも使いやすい施設とします。

 市民が安心して暮らせるよ
うに、容易にモニタリング（監視）することができ、稼働状況が広く情報公開される施設運営を行います。

1 プラットホーム
2 燃やせるごみピット
3 ごみクレーン
4 ごみ投入ホッパ
5 燃焼装置 市民が親しみを感じることができるように、地域社会の活性化に貢献できる施設運営を行います。

 管理棟や外構には、市民が集い・憩うことのできる空間を用意し、市民の活発な交流を促進します。

6 ボイラ
7 エコノマイザ
8 No.1集じん装置

9 窒素酸化物除去装置
10 排熱回収熱交換器

11 No.2集じん装置

16 飛灰貯留槽

12 誘引送風機

17 混練機

13 煙突

18 処理飛灰ピット

14 灰ピット19 蒸気タービン

15 灰クレーン

20 蒸気復水器＜バイオガス化施設＞【自主規制値の設定】

市の鳥：カワセミ
市の木：ケヤキ

測定項目

法令基準値

自主規制値

ばいじん

0.04 g/m3N

0.005 g/m3N

硫黄酸化物

580 ppm

10 ppm

塩化水素

430 ppm

10 ppm

窒素酸化物

250 ppm

30 ppm水銀-0.03mg/m3N

ダイオキシン類

0.1 ng-TEQ/m3N

0.01 ng-TEQ/m3N

1 プラットホーム※
2 燃やせるごみピット※
3 ごみクレーン※
4 破砕選別対象ごみホッパ※1 上記はすべて乾きガス、酸素濃度12%換算値を示します。
※2 数値は1時間平均値を示します。
※3 ダイオキシン類は定期測定値を示します。
23※熱回収施設と兼用

13 ガス発電機
9 発酵槽
5 破砕装置10 脱硫装置
14 余剰ガス燃焼装置
6 破砕選別装置
11 ガス貯留装置
15 脱水設備
7 生ごみピット
8 バイオガス化ごみホッパ 12 微量有害物除去装置 16 分離水処理設備

■施設整備のコンセプト■施設フロー
2.市民が安心して生活できる
災害に強い施設

1.市民の生活環境に配慮した施設

 最新のプラント技術により、厳しい自主規制値を確実に遵守します。
 ごみ焼却の余熱や生ごみの発酵により生じるバイオガスを活用した高効率発電を行います。
また、再生可能エネルギーや、壁面・屋上緑化を積極的に取り入れます。
 自然・景観・交通等の周辺環境に調和した配置・施設計画とします。

＜熱回収施設（焼却施設）＞

 災害発生時においても施設を安全に停止するとともに、安全確認後に自力で施設を立ち上げ、早期にごみ処理および発電を再開します。
 災害に強いライフライン等（構内通路・電気・ガス）の防災機能を整備し、災害発生時には施設を地域の防災拠点として活用します。

3.市民がともに学び・遊び・育むことのできる施設

4.市民が安全に生活できる
安定的な運営 市民や見学者に多様な環境学習やワークショップ等のサービスを提供し、コミュニティの輪を広げます。
また、ユニバーサルデザインに配慮し、安全でだれにでも使いやすい施設とします。

 市民が安心して暮らせるよ
うに、容易にモニタリング（監視）することができ、稼働状況が広く情報公開される施設運営を行います。

1 プラットホーム
2 燃やせるごみピット
3 ごみクレーン
4 ごみ投入ホッパ
5 燃焼装置 市民が親しみを感じることができるように、地域社会の活性化に貢献できる施設運営を行います。

 管理棟や外構には、市民が集い・憩うことのできる空間を用意し、市民の活発な交流を促進します。

6 ボイラ
7 エコノマイザ
8 No.1集じん装置

9 窒素酸化物除去装置
10 排熱回収熱交換器

11 No.2集じん装置

16 飛灰貯留槽

12 誘引送風機

17 混練機

13 煙突

18 処理飛灰ピット

14 灰ピット19 蒸気タービン

15 灰クレーン

20 蒸気復水器＜バイオガス化施設＞【自主規制値の設定】

市の鳥：カワセミ
市の木：ケヤキ

測定項目

法令基準値

自主規制値

ばいじん

0.04 g/m3N

0.005 g/m3N

硫黄酸化物

580 ppm

10 ppm

塩化水素

430 ppm

10 ppm

窒素酸化物

250 ppm

30 ppm水銀-0.03mg/m3N

ダイオキシン類

0.1 ng-TEQ/m3N

0.01 ng-TEQ/m3N

1 プラットホーム※
2 燃やせるごみピット※
3 ごみクレーン※
4 破砕選別対象ごみホッパ※1 上記はすべて乾きガス、酸素濃度12%換算値を示します。
※2 数値は1時間平均値を示します。
※3 ダイオキシン類は定期測定値を示します。
23※熱回収施設と兼用

13 ガス発電機
9 発酵槽
5 破砕装置10 脱硫装置
14 余剰ガス燃焼装置
6 破砕選別装置
11 ガス貯留装置
15 脱水設備
7 生ごみピット
8 バイオガス化ごみホッパ 12 微量有害物除去装置 16 分離水処理設備

■事業について＜不燃・粗大ごみ処理施設＞

事業名称

：

町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業

建設場所

：

東京都町田市下小山田町3160番1外（町田リサイクル文化センター敷地内）

事業方式

：

ＤＢＯ（Ｄesign：設計、Ｂuild：施工、Ｏperate：運営）方式

敷地面積

：

約77,000㎡

延床面積

：

工場棟

約17,000㎡

管理棟

約5,200㎡

工場棟

地下2階、地上5階建て 高さ約28m

煙高さ100m

建物

：

突

管理棟
施設規模

：

地上3階建て 高さ約20m

熱回収施設(焼却施設)
バイオガス化施設

ストーカ式焼却炉

乾式高温メタン発酵

258t／日(129t／日×2炉)
50t／日

不燃・粗大ごみ処理施設 機械選別・手選別
工事期間：

2016年12月22日～

47t／5h2024年6月30日（新施設の完成：2021年12月末）
運営期間：2022年1月～

運営会社： 町田ハイトラスト株式会社

5 受入ヤード
6 ごみピット
7 ごみクレーン
8 ごみ受入ホッパ

1 プラットホーム
2 受入ホッパ
3 破袋機
4 手選別コンベヤ

9 高速回転破砕機

13 アルミ類貯留ホッパ

10 磁力選別機

14 残さ搬送コンベヤ

11 鉄類貯留ホッパ
12 アルミ選別機■整備スケジュール2041年3月末（19年3ヶ月）(年度)■全体配置図20162017201820192020

2021

2022

2023

2024

設計
解体工事

既存管理棟・花の家

既存工場棟造成工事
土木建築工事
緑の広場

プラント工事煙突

2021年12月
新施設完成

▼
試運転
外構工事等

供用開始
ストックヤード棟等

ストックヤード棟＜工事にあたって＞
市民搬入車
ごみ収集車
出入口

・本工事の作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとします。

工場棟（ただし、作業時間の前後1時間は準備・片付け等を行う場合があります。）
管理棟

市民搬入室

・工事車両は、忠生781号線および忠生717号線沿いのゲートより入退場します。
また、ゲートには警備員を配置し、通行者の安全を確保します。
・工事にあたっては、騒音、振動および粉じんを抑制する機種や工法を採用します。
また、騒音計・振動計を設置して監視を行い、近隣の生活環境への影響を抑えます。

一般来場者
出入口

1

←忠生781号線→・解体工事では、建屋を養生したうえアスベストおよびダイオキシン類の除去・除染を徹底して行い、飛散を確実に防止します。
4

■位置図●小山田緑地

建設地（町田リサイクル文化センター 敷地内）
●野津田公園●町田市立室内プール

桜美林大学●

至八王子至新宿

●忠生公園

淵野辺駅
玉川学園前駅

古淵駅

町田市役所◎
町田駅
至小田原至新横浜■事業主体
町田市〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
担当課 ： 環境資源部 循環型施設整備課（市庁舎7階 701）
電 話 ： (042)724-4384
FAX ： (050)3160-5479■施工監理

株式会社日建設計■設計・施工株式会社タクマ工事の進捗状況は、市ホームページをご覧下さい
町田市

新しい施設建設に関する情報※本資料の内容は、実施設計により変更となる場合があります

施設完成イメージ（南側鳥瞰）