資料－2
資（H330.3.27 第 39
9 回環境安全全委員会）

平成 29
2 年度設
設備保全実実施項目とと長期保保全計画に基づく平平成 30 年度設備保年保全予定項
項目
１． 平成 30 年度 東京
京 PCB 処理理事業所 長
長期保全計計画
保全計画の策定についいて(1)長期保東京
京 PCB 処理事
事業所では、平成 26 年 6 月に変更された「ポリ塩化ビフ ェニエル廃廃棄物処理基本計計画」に基づづき、処理設設備の経年劣劣化に対応すするため、予予防保全を原原則に中長長期的な設備保全全計画(以下、「長期保全全計画」とい う)を策定しし、この計画画に沿って設設備や部品等等の更新・補修をを実施するこことにより、処理施設のの安定操業にに努めている。
操業を円滑かつつ確実なもののとしていく
くために、所所内各設備ののこれまで の点検・補補修実績を基に長長期保全計画画を策定し、効率的・合合理的に保全全を進めていいく必要が ある。こののため設備ごとのの課題を考慮慮し、定期点点検・更新・・補修の実施施内容等を踏踏まえて、図図-1 のとおおりＰＤＣＡサイイクルとしてて毎年見直ししを図るもののとする。

図－１ 長期保全計
計画のＰＤＣＡサイクル(2)長期保全計画のの見直し内容
容各設設備の更新・・補修等の時時期についてては、これままでの当事業業所での劣 化・保全等等の経験を踏まええるとともにに、長期処理理計画の情況況も判断に加加え、また時時間基準保保全による対対応設備・機器等等の変更などども含めて今今回見直したた。
見直
直した長期保保全計画を表
表－1 に示すす。主な変更更内容は以下下のとおりでである。
①時間
間基準保全かから状態監視視保全に変更
更した設備・機器等
以
以下の設備・機器等は、これまでのの定期点検等
等の積み重ね
ねにより劣化合の状況を化や不具合十分分に把握でききる対応が整整ったため、 時間基準かから状況監視視による方 法に、保全全の体制を変更更することににした。

1

１.解体分別設備

工作機械

２.破砕機

破砕機全般

３.予備洗浄装置

ポンプ・真空ポンプ

４.洗浄設備

油圧ユニット５.加熱設備ヒータ・ドライ真空ポンプ・メカニカルブースターポンプ

６.水熱分解設備

混合管解体分別設備②解体分別設備
平成 28 年 10 月に発生した大型切断装置の可動式ケーブルベア内電源ケーブル切断トラブルおよび平成 29 年度の点検結果を踏まえ、経年劣化が進行している大型切断装置の可動式ケーブルベア及び信号ケーブルの部分更新を平成 30 年度に追加するよう見直した。
③破砕機
平成 29 年度の定期点検結果より、鉄心コイル破砕機、コンデンサ素子破砕機の部分損傷が見つかったこと及びメーカの交換推奨があることから、主軸ユニットの交換を平成 30年度に追加するように見直した。
④予備洗浄装置
ポンプを平成 30 年度に更新する計画であったが、平成 28 年度および 29 年度に行った定期点検結果より、損傷などの異常がないため、更新時期を平成 32 年度に見直した。
真空ポンプについては、平成 29 年度の定期点検結果より異常が認められなかったため更新時期を平成 32 年度にするよう見直した。
⑤洗浄設備
平成 29 年度に年 2 回の洗浄設備油圧ユニット定期点検を実施した結果、変形･亀裂･損傷･異音･油滲みなどの問題がないため、更新時期を平成 30 年度から平成 32 年度に見直した。
⑥加熱設備№1 加熱炉、№2 加熱炉及び No.3 加熱炉の加熱ヒータは、平成 29 年度の点検において異常が認められなかったため、更新時期を平成 32 年度以降に見直した。
平成 30 年度は No.1 加熱炉のメカニカルブースタポンプ及び No.2 加熱炉のドライ真空ポ
ンプは平成 29 年度の定期点検において異常が認められなかったため更新は平成 32 年にするよう見直した。
⑦水熱分解設備
反応器底部腐食減肉対策の底部給水ラインについて、反応器長期停止時の閉塞対策および流量バランスを取ることで安定給水が図れるよう高圧給水ラインの設置の改善工事を実施する。
⑧計装設備
情報セキュリティ対策及びリン含有ＰＣＢ油処理設備設置の制御ロジック構築のためのＤＣＳ更新工事を実施する。

2

２．平成 29 年度設備保全実施項目と平成 30 年設備保全予定項目
平成 29 年度の主な設備保全実施項目と平成 30 年度設備予定項目を別紙１に示す。

(1)平成 29 年度の主な設備保全実施項目
平成 29 年度に行った主な設備保全の項目と内容は、表－２のとおりである。
コンデンサ解体セル内のモータ､インバータ制御装置の更新、ＮＳ回収装置電気ボイラーの水缶のＳＵＳ化、ＩＰＡ脱水装置蒸気ドレン回収ラインの交換工事、水熱分解設備においては、Ｎｏ.1 底部隔壁の設置、Ｎｏ.２，３処理液再生熱交換器の全更新等を実施した。平成
29 年度分に予定した設備保全実施項目は上期に全て終了している。
表－２ 平成２９年度の主な設備保全実施項目
設 備 名

実施時期

設 備 保 全 の 内 容

H29 年 5 月

部品劣化が進行したコンデンサ解体セル内モータ 32 台中 21 台、① 解体分別設備～6 月

インバータ制御装置 55 台中 36 台の更新を定期点検にて予定通り完了した。
腐食劣化対策としてＮＳ回収装置電気ボイラーの水缶更新を昨年より実施しているが今年度は昨年度未施工の 3 缶について交換し、排気･洗浄設②
備

H29 年 5 月 全数(5 缶)更新完了した。
～6 月

ＩＰＡ脱水装置ドレン回収配管よりの漏洩防止を図るために。6系統について交換した。昨年度実施した 2 系統分と併せて全て(8 系統)の系統の交換が完了した。

H29 年 2 月
③ 水熱分解設備～7 月
H29 年 5 月④〃
～6 月
H29 年 5 月⑤〃
～6 月

減肉が進み検査できない部位もあることから、処理液再生熱交換器(Ｎｏ.2, Ｎｏ.3 系統)を全更新した。
老朽化進行のため、自動弁・手動弁の内部ﾘｰｸ及び外部滲みを防ぐため部品交換(72 台)および点検整備を実施した。
反応器底部の点検補修は、腐食減肉部の補修を実施した。
Ｎｏ.1 系は新規に下部隔壁の製作設置をし、Ｎｏ.2 系Ｎｏ.3 系については下部隔壁は問題ないため再利用した。
信頼性を必要とする重要機器の劣化対策として排気モニタリング⑥ 分析計測設備

H29 年 5 月 装置及び溶剤サンプリング装置を更新した。
～6 月

排気モニタリング装置については、更新予定 2 台に対して、今年度の予定の１台を定期点検中更新し、6 月 16 日から稼動中である。

3

(2)平成 30 年度の主な設備保全予定項目
平成 30 年に実施する主な設備保全予定項目と内容は、表－３の通りである。
大型切断装置の可動式ケーブルベア、信号ケーブル劣化更新、鉄心コイル破砕機、素子破砕機の主軸ユニット交換、解体分別設備のインバータ制御装置交換及びセル内モーターの更新、洗浄設備ガス検知器センサー更新、換気空調設備ＰＬＣ通信用コネクタ交換。
水熱設備の弁の更新及び分解点検、No.1,2,3 の反応器への新規下部隔壁高圧給水パージラインの設置、冷水配管のライニング配管への更新、ＤＣＳ更新等を実施予定である。
設備保全予定項目詳細（平成３０年度）については、表－４の通りである。
表－３ 平成 30 年度の主な設備保全実施予定項目
設 備 名① 解体分別設備

実施時期

設 備 保 全 の 内 容

経年劣化が進行している大型切断装置の可動式ケーブルベア及びH30 年 5 月 信号ケーブル劣化更新、鉄心コイル破砕機、素子破砕機の主軸ユニ～6 月

ット交換、平成 30 年度末で部品供給できなくなるインバータ制御装
置 9 台の交換およびセル内モータ 9 台の更新を実施する。

洗浄･換気設H30 年 5 月②
備～6 月

洗浄設備ガス検知器センサー71 台分の更新、換気空調設備ＰＬＣ
通信用コネクタ 14 面 32 個所交換する。
平成 29 年度の点検結果より劣化の進行している圧力調整弁 6 台、③ 水熱分解設備

酸素流調弁 3 台の更新及び、自動弁・手動弁の分解点検整備(60 台)
H30 年 5 月 実施予定。
～6 月

反応器底部腐食減肉対策の底部給水ラインについて、反応器長期停止時の閉塞対策及び流量バランスを取ることで安定給水が図れるよう高圧給水ラインに調整バルブを設置する改善工事を実施する。

④H30 年 5 月
排気設備
～6 月
計装設備

H30 年 5 月⑤～6 月
H30 年 5 月
⑥ 分析計測設備～6 月

冷水配管の腐食劣化が進行しているオイルスクラバーコンデンサ
解体ＧＢ系統、予備洗浄系統をライニング配管に更新する。
情報セキュリティ対策及びリン含有ＰＣＢ油処理実機設備設置の制御ロジック構築のためＤＣＳ更新工事を実施する。
信頼性を必要とする重要機器の劣化対策として残りの排気モニタリング装置 1 台及び溶剤サンプリング装置 3 台を更新する。

4

表－４設

備

解体分別設備機
工作機械

設備保全予定項目詳細（平成 30 年度）
器

大型トランス
切断装置

保全内

容

備

考

セル内電動機、インバータ制御装置更新
中切断装置
絶縁圧縮装置断裁機

経年劣化が進行している大型切断装置の可動式ケーブルベア及び新号ケーブル劣化更新
経年劣化及び部品供給終了の電動機 9 台
ため電動機、インバータ制御装置を インバータ制御装置 9更新する。
台
電動台形ネジジャッキ 4 台交換、油圧シリンダ交換
電磁弁収納ボックス設置 7 台分

破砕機

破砕機全般

鉄心コイル破砕機、素子破砕機

経年劣化のため鉄心コイル破砕機、素子破砕機の主軸ユニットの交換を行う。

予備洗浄設備

素子予備・容器予備
洗浄装置

容器予備洗浄洗浄払出装置オイルパン修理

素子予備洗浄点検及びカムフォロアーの交換

洗浄装置

ガス検知器

蒸留精製装置IPA 脱水装置脱水膜
蒸留塔配管

ガス検知センサーNS､IPA､水素､酸素の計 71 台分の更新
劣化に対応し、毎年度、脱水膜を 1/3ずつ交換する。
蒸留塔スチームトラップ周り
8 ライン配管更新

№1,2
加熱炉共通

二次凝縮器
チラーユニット

冷凍機ポンプ､冷凍機循環ポンプ等
5 台点検№3 加熱炉

一次凝縮器
チラーユニット

炉内冷凍機ポンプ・炉内循環ポンプ H28 年ポンプ 2 台交換済
等 4 台点検、圧縮機を更新する。
H29 年ポンプ 2 台交換済

二次凝縮器
チラーユニット三次凝縮器

二次チラーユニット点検洗浄設備

加熱設備

水熱分解設備第一種圧力容器

反応器

反応器下部隔壁

反応器、補助反応管(ヒータ)
給水加熱器
(ヒータ)

炉外冷凍機ポンプ･炉外循環ポンプ
等 5 台点検
反応器の底部鏡板付近に減肉が確認されたため、定期点検において減肉状況を確認し、必要な肉盛補修等を行う。

H28 年ポンプ 3 台交換済
H29 年ポンプ 2 台交換済

H28 年ポンプ 3 台交換済
H29 年ポンプ 2 台交換済
H25 年度以降、問題が発生反応器底部腐食減肉対策の底部給水ラインについて、反応器長期停止時の閉塞対策及び流量バランスを取ることで安定給水が図れるよう高圧給水ラインに調整バルブを設置する改善工事を実施する。
断線状態になっているヒータを点検本数:交換し機能を復旧する。
反 応 器:27 本、補助反応管:81 本
N 断線状態になっているヒータを交 点検本数 : 60 本換し機能を復旧する。
5排気処理設備

機 器

混合管

NO.1 系・NO.2 系・NO.3 系の 3 系列とも新規に購入する。

更新は H31 年度とする。

ポンプ

モータ

モータ
NaOH 高圧ポンプ 3 台

弁

自動弁・手動弁

老朽化進行のため高圧ポンプ等の点検整備 29 台および電動機更新 3台を実施する。
老朽化進行のため自動弁、手動弁の本体交換、点検整備を行う。

換気設備

換気空調設備

給排気ファン(自動制御関連)

計装設備

局俳設備

スクラバー冷水配管

計装・制御
設備

プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)電源装置
計装制御システム

電気品関連

本体交換 9 台
点検整備 60 台

パッケージ型空気調和機の交換時期のため更新を実施する。

H29 年度 8 台実施済 H30
年度以降で 6 台更新予定
PMD(給排気ダンパ)の電磁弁、ポジ 換気空調 PMD21 台
ショナー、チューブ等の部品を更新 粉末消化 PMD27 台する。
PLC 通信用コネクター14 面 32 箇所更新する。
冷水配管の腐食劣化が進行しているスクラバーコンデンサ解体 GB 系
統、予備洗浄系統をライニング配管に更新する
受入解体設備、コンデンサ解体設備 H25 年度から毎年補修
制御装置 90 個の PLC 電源装置のを継続実施。30 年度で更新を行う。
完了予定
情報セキュリティ対策およびリン含有 PCB 油処理実機設備設置の制御ロジック構築のための DCS 更新工事を実施する。
汚泥脱水機のモータのインバータ
H30 年部品供給中止の制御装置、シーケンサを更新する。 ため更新

建築物

建築(屋根)

防水補修

建物各所のｼｰﾙ部が劣化しているため、状態悪化箇所を補修する。

分析計測設備分析計

排気モニタリング
溶剤サンプリン
グ装置

劣化更新のため排気モニタリング 4号機を更新する。
劣化更新のため溶剤サンプリング装置を 3 台更新する。

6

H29 年度 3 号機を更新済(全 2 台)H29 年度 4 台更新済
(全 7 台)