安中市災害廃棄物処理計画

平成 2４年３月

安中市

目

次

第１章 基本的事項 .............................................................. 1
１－１

計画策定の目的 ................................................................ 1

１－２

計画の位置づけ ................................................................ 2

１－３

計画目標年度 .................................................................. 2

１－４

対象業務 ...................................................................... 3

１－５

計画対象区域 .................................................................. 3

１－６

災害時における各主体の役割..................................................... 3１－６－１

本市の役割 ................................................................ 3

１－６－２

関係団体の役割 ............................................................ 4

１－６－３

事業者の役割 .............................................................. 4

１－６－４

市民の役割 ................................................................ 4第２章 震災廃棄物処理計画 ...................................................... 5
２－１

基本方針及び処理対象 .......................................................... 5

２－１－１

基本方針 .................................................................. 5

２－１－２

処理対象 .................................................................. 6

２－１－３

震災廃棄物処理に係る基本フロー ............................................ 7

２－１－４

震災時のし尿処理に係る基本フロー...........................................11２－２

想定震災と被害概要 ............................................................14

２－２－１

震災の想定方法 ............................................................14

２－２－２

震災の想定結果 ............................................................16２－３

震災廃棄物発生量の推計.........................................................17２－３－１

震災廃棄物の算出方法 ......................................................17２－３－２

震災廃棄物量 ..............................................................18２－３－３

一般廃棄物量の推計 ........................................................19２－４

仮置場の確保 ..................................................................22２－４－１

震災廃棄物発生量に基づく必要面積...........................................22

２－４－２

仮置場の選定 ..............................................................23

２－５

仮置場の運営 ..................................................................28２－５－１

配置計画 ..................................................................28

２－５－２

仮置場への震災廃棄物の受入 ................................................28

２－５－３

震災廃棄物の受入基準 ......................................................28

２－５－４

震災廃棄物の保管 ..........................................................32

２－５－５

処理施設の設置 ............................................................32

２－５－６

仮置場への搬入ルート ......................................................33２－６

一般廃棄物の処理 ..............................................................36２－６－１

一般廃棄物の処理 ..........................................................36

２－６－２

被災状況に応じた対応 ......................................................38２－６－３

必要となる処理日数 ........................................................39

２－６－４石綿（アスベスト）の対応 ..................................................40２－６－５放射性物質により汚染された廃棄物の処理.....................................41２－７

し尿処理対策 ..................................................................41

２－７－１

し尿処理体制の確保 ........................................................41２－７－２

し尿発生量の推計 ..........................................................42２－８

震災に対応した一般廃棄物処理施設の整備.........................................45２－８－１

一般廃棄物処理施設の整備 ..................................................45

２－８－２

施設被災時の応急対策 ......................................................45

２－９

組織体制の整備 ................................................................45

２－９－１

組織体制 ..................................................................45

２－９－２

環境推進班、クリーンセンター班に区分けした体制及び内容.....................46

２－９－３

各班の役割 ................................................................46２－９－４

安全で安定した処理を継続するために.........................................48２－１０

周知及び広報活動 ..............................................................49

２－１０－１

広報体制の整備 ..........................................................49

２－１０－２

特別収集・処理体制への移行宣言及び終了宣言...............................50

２－１０－３

広報する内容 ............................................................50

２－１０－４

啓発活動 ................................................................50

２－１１

支援・協力体制の整備 ..........................................................51

２－１１－１

支援・協力体制の現状 ....................................................51

２－１１－２

関係団体等との支援協力体制 ..............................................53

２－１１－３

最終処分場の確保 ........................................................54

第３章 水害廃棄物処理計画 ..................................................... 55
３－１

基本方針及び処理対象 ..........................................................55

３－１－１

基本方針 ..................................................................55

３－１－２

処理対象 ..................................................................56

３－１－３

水害廃棄物処理に係る基本フロー ............................................57

３－１－４

水害発生時のし尿処理に係る基本フロー.......................................60

３－２想定水害と被害概要 ............................................................61３－２－１

本市に被害をもたらした過去の水害...........................................61

３－２－２水害の想定 ................................................................62３－３

水害廃棄物発生量の推計.........................................................62３－３－１

水害廃棄物の算出方法 ......................................................62３－３－２

水害廃棄物予測結果 ........................................................63３－３－３

一般廃棄物量の推計 ........................................................63

３－４

仮置場の確保 ..................................................................64

３－４－１

仮置場の選定 ..............................................................64

３－４－２

水害廃棄物発生量に基づく必要面積...........................................66

３－５

仮置場の運営 ..................................................................67

３－５－１

配置計画 ..................................................................67

３－５－２

仮置場への水害廃棄物の受入 ................................................67

３－５－３

水害廃棄物の受入基準 ......................................................67

３－５－４

水害廃棄物の保管 ..........................................................70

３－５－５

処理施設の設置 ............................................................70

３－５－６

仮置場への搬入ルート ......................................................70３－６

一般廃棄物の処理 ..............................................................71３－６－１

一般廃棄物の処理 ..........................................................71

３－６－２

被災状況に応じた対応 ......................................................71

３－６－３必要となる処理日数 ........................................................71

３－６－４

石綿（アスベスト）の対応 ..................................................72

３－７

し尿処理対策 ..................................................................72

３－７－１

し尿処理体制の確保 ........................................................72

３－７－２

し尿発生量の推計 ..........................................................73

３－８水害に対応した一般廃棄物処理施設の整備.........................................75３－８－１

一般廃棄物処理施設の整備 ..................................................75

３－８－２

施設被災時の応急対策 ......................................................75

３－９

組織体制の整備 ................................................................75

３－９－１

組織体制 ..................................................................75

３－９－２

環境推進班、クリーンセンター班に区分けした体制及び内容.....................75

３－９－３

各班の役割 ................................................................75

３－９－４

安全で安定した処理を継続するために.........................................75

３－１０

周知及び広報活動 ..............................................................76

３－１０－１

広報体制の整備 ..........................................................76

３－１０－２

特別収集・処理体制への移行宣言及び終了宣言...............................76

３－１０－３

広報する内容 ............................................................76

３－１０－４

啓発活動 ................................................................76

３－１１

支援・協力体制の整備 ..........................................................77

３－１１－１

支援・協力体制の現状 ....................................................77

３－１１－２

関係団体等との支援協力体制 ..............................................77

３－１１－３

最終処分場の確保 ........................................................77

第１章 基本的事項

第１章

基本的事項

１－１

計画策定の目的

震災については、近年、想定外の大地震が頻発しており、平成 7 年 1 月 17 日に起こった阪神・淡路大震災、平成 16 年 10 月 23 日に起こった新潟県中越沖地震、平成 23 年 3月 11 日の東日本大震災があり、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。特に、首都直下地震及び東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震については、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものになると想定されています。
また、風水害については、平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨、平成 21 年 8 月熱帯低気圧・台風第 9 号による九州から東北地方の広い範囲で大雨、平成 21 年 10 月台風第 18号による沖縄地方から北海道の広い範囲で暴風・大雨、平成 22 年 7 月梅雨前線による西
日本から東日本にかけての大雨、平成 22 年 10 月奄美地方における大雨、平成 23 年 7 月
新潟・福島豪雨、平成 23 年 8 月、9 月にあった台風第 12 号、第 15 号による暴風や記録的な大雨等により全国各地で甚大な被害を受け、大量の災害廃棄物が発生しています。
本市においても過去に集中豪雨や台風の影響により、市内を流れる碓氷川等の洪水による災害や、大雨による土砂災害等の被害が発生し、市民の生命や財産が危険にさらされています。
大地震や大規模な水害による災害が発生した場合、建物等の被害からがれき類や、避難所からのごみ・し尿問題等、一時的に大量の廃棄物の発生が予想されます。
また、交通の途絶等に伴い、平常時の収集・処理を行うことが困難になることも予想されることから、事前に十分な対策を講じておく必要があります。
安中市災害廃棄物処理計画（以下、「本計画」という。
）は、市内における過去の災害、
近年頻発している大震災、大水害の教訓を踏まえ、市域における土地の保全と市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とした『安中市地域防災計画』を補完し、そこで想定される災害に対する事前の体制整備を中心とし、市民・事業者・行政の連携に基づく災害廃棄物の円滑な処理を促進するため、『震災廃棄物対策指針（平成 10 年 10 月厚生省）』、『水害廃棄物対策指針（平成 17 年 6 月環境省）』に基づき策定します。

1

第１章 基本的事項

１－２

計画の位置づけ

本計画の位置づけと他の法令・計画等の関係を図１－２－１－１に示します。
災害対策基本法
大規模地震対策特別措置法
水防法
防災業務計画
震災廃棄物対策指針
水害廃棄物対策指針
群馬県廃棄物処理計画

群馬県地域防災計画

安中市総合計画

安中市地域防災計画

安中市環境基本計画
安中市一般廃棄物処理基本計画
安中市災害廃棄物処理計画
図１－３

１－２－１－１計画の位置づけ

計画目標年度

本計画は、初年度を平成 24 年度、目標年度を平成 33 年度、計画期間を 10 年間とします。
また、計画の推進を図るため、適宜各分野の状況を把握するとともに、その効果等についても定期的に検討し、必要に応じて新たな対策を講じていきます。
なお、本計画は、地域防災計画等が見直された場合、地域の基礎的情報が変更された
場合及び交通状況や仮置場の状況が変更した場合、関係部局と協議するとともに、必要に応じて本計画の見直しを行います。

計画の初年度見直し

計画の目標年度

平成24年度（必要に応じて見直します）

平成33年度2

第１章 基本的事項

１－４

対象業務

本計画で対象とする業務は、本市が行う震災・水害廃棄物の収集・処理、及びそれに関する一連の業務とします。

１－５

計画対象区域

本計画は、本市における災害廃棄物を適正に処理・処分するために策定するものであり、計画の対象区域は本市全域とします。

１－６

災害時における各主体の役割

災害時の各主体の役割は次のとおりです。
１－６－１

本市の役割



本計画に基づき、災害時における応急体制を確立する。



一般廃棄物処理施設の耐震化及び補修等に必要な資機材の備蓄を行うとともに委託業者と連携し、収集車両や機器等を常時整備し、緊急出動できる体制を整備する。



仮設トイレやその管理に必要な物品の調達を迅速かつ円滑に行う体制を整備する。



近隣市町村及び廃棄物関係団体等と調整し、災害時の相互援助協力体制を整備する。



災害廃棄物の発生量を的確に把握するとともに、処理・処分の方法、処理の月別進行計画、
最終処理完了の時期等を含めた実施計画を作成する。



仮置場の候補地の選考、仮置場の設置、維持、管理を行う。



災害廃棄物の収集・処理に必要な人員・車両等が不足する場合には近隣市町村または県に対して支援の要請を行う。



ボランティアからの支援の申し出に対して支援内容等について調整を行う。



市民等からの解体・撤去申請の受付を行うとともに、優先順位の調整を行う。



市民、関係団体等に対する啓発を行う。

3

第１章 基本的事項

１－６－２


関係団体の役割

廃棄物処理業者、建物解体業者等の関係団体（以下、「関係団体」という。
）は、平常時よ
り自治体からの協力要請に応じ、協力する。



災害時の生活ごみの排出方法、建築物の解体に伴うがれきの排出方法、処理困難物及び有害物質の処理方法等について、本市で行う啓発活動等に協力する。



関係団体は、仮置場等の運営管理や災害廃棄物処理に協力する。



関係団体は、仮置場の廃止・原状回復に協力する。

１－６－３

事業者の役割

平常時より、分別の徹底を行い、災害時にも同様の分別が行えるようにする。



平常時より、自治体からの協力要請があった場合には協力する。



災害時の生活ごみの排出方法、建築物の解体に伴うがれきの排出方法、処理困難物及び有害物質の処理方法等について、本市で行う啓発活動に積極的に参加する。



災害時における廃棄物処理の連絡・広報に協力する。



本市が処理を行わない災害廃棄物は、事業者が自己処理責任において処理する。



自己処理責任において災害廃棄物を処理する事業者は、適切な分別と再利用・再資源化に努める。



本市が行う災害廃棄物の処理について、必要な協力を行う。

１－６－４

市民の役割



平常時より、分別の徹底を行い、災害時にも同様の分別が行えるようにする。



災害時の生活ごみの排出方法、建築物の解体に伴うがれきの排出方法、処理困難物及び有害物質の処理方法等について、本市で行う啓発活動に積極的に参加する。



災害時には、ごみの分別に努め、排出ルールを守り、廃棄物の円滑な処理に協力する。

4

第２章 震災廃棄物処理計画

第２章

震災廃棄物処理計画

２－１

基本方針及び処理対象

大規模地震が発生した場合、建物等の被害からがれき類や、避難所からのごみ・し尿問題等、一時的に大量のごみの発生が予想されます。
また、交通の途絶等に伴い、一般家庭ごみについても平常時の収集・処理を行うことが困難になることも予想されることから、事前に十分な対策を講じておく必要があります。
本節では、震災廃棄物処理計画の基本方針及び処理対象を示します。

２－１－１

基本方針

震災廃棄物処理計画の基本方針は、次のとおりとします。

【震災廃棄物処理計画の基本方針】
a 衛生的な処理

d 環境に配慮した処理

b 迅速な処理e リサイクルの推進

c 計画的な処理f 安全な作業の確保

5

第２章 震災廃棄物処理計画
表 ２－１－１－１ 基本方針の内容
基 本 方 針内 容a 衛生的な処理

・震災時は、被災者の一時避難や上下水道の断絶等の被害が想定される。その際に発生する家庭ごみやし尿については、生活衛生の確保を最重要事項として対応する。

b 迅速な処理・生活衛生の確保、地域復興の観点から、震災廃棄物の処理は時々刻々変化する状況に対応できるよう迅速な処理を行う。

c 計画的な処理

・震災による道路の寸断、一時的に大量に発生する震災廃棄物に対応するため、仮置場を適正に配置し集積する。集積した震災廃棄物は計画的に処理施設に搬入し処理する。
・震災廃棄物の処理は、近隣市町村と連携して行う。
・震災廃棄物の処理の収束から、平常の清掃業務に移行する時期等についても十分に考慮する。

d 環境に配慮した処理

・震災廃棄物は、十分に環境に配慮し処理を行う。特に不法投棄及び野焼きの防止には十分注意を払う。

e リサイクルの推進

・震災廃棄物は、現状の分別区分に合った分別収集で、リサイクルを推進する。

f 安全な作業の確保

・震災時の清掃業務は、通常と異なり、発生量やごみの組成、危険物の混入等が考えられることから作業の安全性を確保するよう努める。

２－１－２

処理対象

震災廃棄物処理計画の処理対象は、次のとおりとします。
【震災廃棄物処理計画の処理対象】
a 生活ごみd 適正処理が困難な廃棄物

b 粗大ごみe し尿等

c がれき類6

第２章 震災廃棄物処理計画
表 ２－１－２－１ 処理対象の内容
処 理 対 象内 容

a 生活ごみ・一般家庭や避難所等から発生する家庭ごみb 粗大ごみ・破損した家具類、又は家電製品等

c がれき類・コンクリートがら、廃木材又は倒木等

d 適正処理が困難な廃棄物

・平常時には収集しないもの（家電リサイクル法対象品目、大型のごみ、消火器、タイヤ等）
・アスベスト、ＰＣＢ等有害物質を含有したもの

e し尿等

・仮設便所のし尿

２－１－３

震災廃棄物処理に係る基本フロー

平常時の処理フローを図 ２－１－３－１、震災廃棄物処理に係るフローを図 ２－１－３－２に示します。
震災廃棄物は、選別を徹底し、資源化を推進することにより処理・処分量を削減し、適正に処理します。また、被災していない家庭や避難所等から発生するもえるごみ、もえないごみ、資源ごみ、粗大ごみは、極力平常時と同様の収集運搬を維持することを基本にしますが、震災規模に応じて弾力的に検討し、処理を行います。
家庭ごみ
一般廃棄物

収集

もえるごみ

直接搬入

廃乾電池
廃蛍光管

もえないごみ粗大ごみ

図 ２－１－３－１ 平常時の処理フロー

7

エコ・コミュニティ事業

リサイクル

飲料容器（アルミ缶・スチール缶・ペットボトル）

廃乾電池、廃蛍光管、鉄類、アルミ類、

ガラスカレット

不燃残渣

焼却灰

ばいじん

最終処分（委託）

資源ごみ集団回収

粗大ごみ
処理施設

可燃物等

古紙類（新聞、雑誌、雑がみ、ダンボール、

紙パック）
・繊維類・アルミ缶

碓氷川クリーンセンター
ごみ焼却施設

エコ・コミュニティ事業
資源ごみ集団回収

第２章 震災廃棄物処理計画
家庭ごみ

避難所のごみ

被災地域

一般廃棄物

一般廃棄物

震災廃棄物

直接
搬入

平常時の
分別

直接
搬入

避難所での
分別排出

現場での選別

仮置場での
選別・保管

もえるごみ

もえないごみ

廃乾電池
廃蛍光管

本市で処理が困難な廃棄物

粗大ごみ

碓氷川クリーンセンター
ごみ焼却施設

他の自治体・
民間の処理施設(本市ごみ処理施設被災時）

リサイクル

ガレキ等

コンクリート、建材、アスファルト等

廃蛍光管、ガラスカレット

最終処分（委託）

鉄類、アルミ類、廃乾電池、

不燃残渣

リサイクル

焼却灰、ばいじん

他の自治体・
民間の処理施設(本市ごみ処理施設被災時）

粗大ごみ
処理施設

可燃物等

最終処分（委託）

委託処理

図 ２－１－３－２ 震災時の処理フロー

被災していない家庭からの一般廃棄物を排出（図 ２－１－３－２）する際は、平常時と同様にもえるごみ、もえないごみ、粗大ごみ、資源ごみに分別し排出することを基本とします。
もえるごみは、焼却施設で、もえないごみ、粗大ごみは、粗大ごみ処理施設で、資源
ごみは再生業者等で処理を行います。
避難所等から排出される一般廃棄物については、家庭ごみの収集運搬ルートに組み込
んで、定期的に収集することを基本とします。

8

第２章 震災廃棄物処理計画

震災廃棄物は、被災現場で、木くず、可燃物、コンクリート塊等に選別することを基本とします。
なお、震災廃棄物においても、直接資源化できるものや中間処理後に発生する金属類
等資源化が可能なものは、平常時と同様に資源化し、最終処分量の削減を図ることを基本とします。
処理が困難なコンクリート塊は、民間事業者に処分を委託することを基本とします。
被災現場での選別が困難な場合、早急に撤去が必要な緊急性の高い場合、選別物の一
時的な保管が必要な場合は、震災廃棄物を仮置場で受け入れ、選別・一時保管後、適正に処理します。
碓氷川クリーンセンターについては、被災直後は、一般廃棄物の受け入れを一時的に停止し、施設の緊急点検を行います。この点検により、補修が必要となり、適正な処理を行うことが困難と判断した場合には、協定を締結している他自治体あるいは民間の処
理施設に処理を依頼し、処理能力を確保することを基本とします。
震災発生後の震災廃棄物等の処理業務の基本的な流れを表 ２－１－３－１に示します。
表 ２－１－３－１ 震災廃棄物等の処理業務の基本的な流れ（その１）項

目

業 務 内 容①市内全域、交通状況、収集・運搬ルートの被災状況確認②環境推進課職員による処理施設、収集・運搬車両（委託・許可）の被災状況

1.被災状況の把握

確認

震 災 発 生 直 後③定期収集の一時停止（収集体制の構築、交通状況等の把握）④処理施設への一時的な搬入規制（施設の被災状況を判断）①情報整理・分析②震災廃棄物発生状況、発生場所の整理③震災廃棄物発生量の推計④震災廃棄物仮置場、保管方法の設定
2.震災廃棄物処理実
施計画の策定⑤分別区分・排出方法・排出場所、収集方法、処理手数料等の設定⑥避難所等の分別区分・排出方法・排出場所等の設定⑦収集方法、収集ルート等の設定⑧処理・処分計画の策定⑨被災地域以外の一般廃棄物の排出方法等の広報の実施

9

第２章 震災廃棄物処理計画
表 ２－１－３－１ 震災廃棄物等の処理業務の基本的な流れ（その２）項

目

業 務 内 容①処理施設の応急復旧②必要な資機材、人員、燃料、水、電気等の確保

1.処理施設の応急復
旧③収集・運搬、処理体制の確保④広域的な処理体制の確立
・県、近隣市町村、自衛隊等へ応援要請
・民間事業者へ応援要請①地域ごとに仮置場の必要性を判断

2.仮置場の確保②仮置場の指定、所有者・管理者との交渉③仮置場の確保、市民への周知④受入可能廃棄物、受入基準の指定、市民への周知①仮置場へ職員を配置、必要な資機材の投入

応 急 対 策②仮置場へ震災廃棄物の受入・避難路・緊急輸送道路の障害物を優先的に受入
3.仮置場への震災廃
棄物受入・危険性・公益性等の観点から順次受入
・搬入による交通渋滞を考慮し時間帯を調整③受入可能廃棄物、受入基準の遵守を指導④適正処理、資源化を踏まえ、種類ごとに区分し保管⑤必要に応じて破砕・選別等の処理施設を設置①震災廃棄物処理実施計画に基づき計画的な処理の推進

4.計画的な収集・運搬、処理の実施②広域的な処理を推進し、処理能力不足を補完③支援の受入④収集・運搬、処理に関する情報の提供、周知①市民から解体・撤去の申請を受付②罹災証明、家屋面積、権利等の確認

5.倒壊建物の解体・撤去③現地調査、解体・撤去の決定（危険性・公益性等の観点から優先順位設定）④工事仕様書、工事計画の策定⑤見積取得、査定、工事発注⑥解体・撤去の確認①計画的な収集・運搬、処理の継続

復 旧 ・ 復 興

1.計画的な収集・運搬、処理の継続②広域的な処理の継続③復旧・復興状況に応じ、事業の縮小④平常業務体制の確保①仮置きした震災廃棄物の状況及び収集・運搬、処理の状況を分析

2.仮置場の原状復帰②復旧・復興状況に応じ、仮置場の閉鎖、モニタリングの実施③仮置場の原状復帰、所有者・管理者へ返却

3.国庫補助金申請①災害等廃棄物処理事業費②廃棄物処理施設災害復旧費

10

第２章 震災廃棄物処理計画

２－１－４

震災時のし尿処理に係る基本フロー

し尿処理に係るフローを図 ２－１－４－１に示します。
し尿等は平常時と同様に本市の施設で処理を行います。
便槽や浄化槽が利用できない場合には、本市が設置する仮設トイレ、災害用組み立て
トイレ、学校、公園、その他公共施設等の下水道に接続されたトイレ等を利用するとともに民間の施設の利用を要請します。
震災直後は、一時的にし尿等の収集や搬入の制限を行い、施設の点検を行います。し尿処理施設が被災した場合には、復旧までの間、他自治体の処理施設や下水道施設での適正処理を推進します。
阪神淡路大震災の際は、下水道の被害が限定的であったため、し尿等の処理は下水道にて行われました。このことから本計画においても下水道機能が維持される前提で検討します。
なお、断水、配管の断裂、寸断等による下水道の機能低下あるいは、停止時においては、他自治体や民間事業者への協力要請、仮設の貯留・保管・処理施設等を設置するな
どして対応することとします。

家庭、避難所・避難場所の仮設トイレ等

浄化槽汚泥

し尿

碓氷川クリーンセンター被災時

碓氷川クリーンセンター
し尿処理施設利根川上流流域下水道
下水道施設※1

他の自治体・民間のし尿処理施設※1 下水道へ投入する際は、県及び本市上下水道部下水道課に協力を求め、投入量、投入する際の性状、投入場所等について協議・調整します。

図 ２－１－４－１ 処理フロー

11第２章 震災廃棄物処理計画

震災発生後のし尿等、処理業務の基本的な流れを表 ２－１－４－１に示します。
表 ２－１－４－１ し尿等の処理業務の基本的な流れ（その１）項

目

業 務 内 容①市内全域、交通状況、収集・運搬ルートの被災状況確認②環境推進課職員による処理施設、収集・運搬車両（許可）、許可業者の被災

1.被災状況の把握

状況確認③定期収集の一時停止（収集体制の構築、交通状況等の把握）

震 災 発 生 直 後④処理施設への一時的な搬入規制（施設の被災状況を判断）①情報整理・分析②倒壊建物、避難状況、被災状況等を確認③停電、断水の状況を確認
2.震災廃棄物処理実
施計画の策定④下水道の損害、終末処理場の稼働状況等を確認⑤し尿・浄化槽汚泥発生量の推計⑥避難所等におけるトイレの状況を確認⑦仮設トイレの設置場所、仮設トイレの種類の設定⑧収集方法、収集ルート、配車計画等の設定⑨処理・処分計画の策定

12

第２章 震災廃棄物処理計画
表 ２－１－４－１ し尿等の処理業務の基本的な流れ（その２）項

目

業 務 内 容①処理施設の応急復旧②必要な資機材、人員の確保

1.処理施設の応急復
旧③収集・運搬、処理体制の確保④広域的な処理体制の確立
・県、近隣市町村、自衛隊等へ収集・運搬、処理等の応援要請
・委託業者、許可業者へ収集運搬等の応援要請①地域ごとに仮設トイレの必要性を判断、市民からの要請受付②仮設トイレの設置

応・地域ごとの必要数
・仮設トイレの種類

急

2.仮設トイレの設置

・本市による設置

対・民間事業者への支援要請による設置・不足分の調達（県、市町村、民間事業者等）

策③仮設トイレ設置場所の周知④民間事業者等のトイレの使用要請①震災廃棄物処理実施計画に基づき計画的な処理の推進
3.計画的な収集・運搬、処理の実施②広域的な処理を推進し、処理能力不足を補完③支援の受入④収集・運搬、処理に関する情報の提供、周知①下水道関係部署、管理者に被災状況を確認

4.下水道施設の活用②し尿・浄化槽汚泥の処理の可能性を検討③受入可能の場合、投入場所、投入条件、量・質等を確認④下水道施設へ投入①計画的な収集・運搬、処理の継続

復 旧 ・ 復 興

1.計画的な収集・運搬、処理の継続②広域的な処理の継続③復旧・復興状況に応じ、事業の縮小④平常業務体制の確保①避難所等の状況、仮設トイレの利用状況を確認

2.仮設トイレの撤去②復旧・復興状況に応じ、仮設トイレの撤去③仮設トイレの設置場所の原状復帰①災害等廃棄物処理事業費

3.国庫補助金申請②廃棄物処理施設災害復旧費

13

第２章 震災廃棄物処理計画

２－２

想定震災と被害概要

２－２－１

震災の想定方法

震災の被害は、『群馬県地震被害想定調査（平成 10 年 3 月）』に基づきます。
なお、地震の規模については、同調査結果において想定される震災のうち、本市に直下する南西部地震を想定します。
表 ２－２－１－１ 想定する地震
想定地震名

規模（M）

群馬県南西部地震

7.0

想定地震の説明
吉井町から藤岡市、埼玉県児玉郡神川町、本庄市、美里町を経て寄居町に至る平井断層上で発生する地震

凡

例

想定地震名

想定地震震源断層

図 ２－２－１－１ 想定地震の震源断層の位置図

14

第２章 震災廃棄物処理計画
表 ２－２－１－２ 想定する地震の被害棟数の想定 ※1
項 目
全
建 物

（棟）

1,814

木 造 S 住 宅 ※3（棟）1,527

系 ※4（棟）22

大 規 模 S 系 ※5（棟）218他 ※6（棟）

47

R

体

被害棟数

C

そ

の

火
災

出火件数

（件）

3

※2

焼失棟数

（棟）

46

※1 『群馬県地域防災計画』より、県全体の被害棟数に本市の棟数割合を乗じて本市の被害棟数を想定しています。
※2 『群馬県地域防災計画』より、火災の出火条件は、冬季夕刻平日の北北西の風 4m/s となっています。
※3 木造Ｓ住宅：木造＋鉄骨造＋軽量鉄骨造※4 R

C

系：鉄筋コンクリート構造※5 大規模Ｓ系：鉄骨造＋軽量鉄骨造で大規模のもの※6 そ の 他：コンクリートブロック造

表 ２－２－１－３ 想定する地震の被害者数の想定 ※1
項 目
避難者
死

者 ※3

重 傷 者
軽 傷 者

要救出者

※4

被害者数

※2

2,150

夜

間

16

昼

間

11

夜

間

39

昼

間

40

夜

間

774

昼

間

791

午前 3 時333

午前 11 時743

午後 6 時405※1 『群馬県地域防災計画』の被害の想定より、県の人口に対する本市の人口の割合を算出し、県全体の被害人口に人口の割合を乗じて本市の被害人口を想定しています。
※2 避難者：全半壊（焼）により住家に重大な損壊を被った世帯の人員※3 死者：建物被害及び火災による死者数※4 要救出者：建物損壊によって建物内に拘束された人の数

15

第２章 震災廃棄物処理計画

２－２－２

震災の想定結果

想定する地震と被害の結果を表 ２－２－２－１に示します。
表 ２－２－２－１ 想定する地震と被害内容
項 目

想 定 規 模地震の規模

群馬県南西部地震
マグニチュード7.0

避難者数

2,150 人

焼失棟数

46 棟

大破棟＋中破棟数

1,814 棟16

第２章 震災廃棄物処理計画

２－３

震災廃棄物発生量の推計

２－３－１

震災廃棄物の算出方法

本計画における震災廃棄物量の算定方法は、次のとおりです。

建物倒壊による震災廃棄物発生量＝被害を受けた建物の総床面積×面積当たりガレキ重量＝全壊棟数×１棟当たりの延べ床面積×面積当たりガレキ重量＋半壊棟数×１棟当たりの延べ床面積×面積当たりガレキ重量÷2

火災による震災廃棄物発生量＝被害を受けた建物の総床面積×面積当たりガレキ重量＝焼失棟数×1 棟当たりの床面積×面積当たりガレキ重量

ここで単位面積当たりのがれき重量を表 ２－３－１－１に示します。
表 ２－３－１－１ 単位面積当たりのがれき重量 ※1
震災廃棄物発生量原単位(t/㎡)
建物種別
廃木材

コンクリート

金属くず

がら

その他

合計

木

造

0.07630.08440.00780.14430.3128R C

構 造

0.01901.02600.03900.00281.0868S造

0.20400.56580.02700.00330.8001

焼失0.00030.08440.00780.11900.2115※1 国立環境研究所・震災対策ネットワークの『災害廃棄物の発生原単位について（第一報）』より東京都が設定した災害廃棄物量の原単位を使用しています。

総務省・平成 20 年住宅・土地統計調査 の延べ床面積より、本市の１住宅当たり延べ床面積は、122.29 ㎡とします。

17

２－３－２

震災廃棄物量群馬県南西部地震マグニチュード 7.0 の震災廃棄物量の予測量を表 ２－３－２－１に示します。
表 ２－３－２－１ 震災廃棄物発生量項

被害棟数※1 平均延べ床
面積（㎡）
（棟）

目

全 体 （合 計）
木造S住宅

1,860

全壊棟＋半壊棟
全壊棟（木造原単位使用）
RC系

752

※2

半壊棟

775

全壊棟＋半壊棟

22

全壊棟

11

半壊棟※2

11

物

全壊棟＋半壊棟
大規模S系（S造原単位使用） 全壊棟
※2
半壊棟

139

全壊棟＋半壊棟

47

全壊棟

29

18

（RC構造原単位使用）※3（RC構造原単位使用）※2

火災

建物種別なし

廃木材

金属くず

その他

-

-

-

-

14,467

29,349

1,880

-

-

-

-

10,633

11,761

7,017

7,762

3,616

122.29122.29

218
79

半壊棟

18

出火件数（件）

3

焼失棟数（棟）46

震災廃棄物発生量(t)コンクリートがら

1,527

建

その他

震災廃棄物発生量原単位(t/㎡)

122.29122.29122.290.07630.08440.00780.1443----0.01901.02600.03900.0028----0.20400.56580.02700.0033----0.01901.02600.03900.0028----0.00030.08440.00780.1190廃木材

コンクリートがら

金属くず

その他

66,552

1,087

20,10843,589717

13,27028,766

3,999

370

6,838

14,823

39

2,070

78

6

2,193

26

1,380

52

4

1,462

13

690

26

2

731

3,705

10,275490

60

14,530

1,971

5,466

261

32

7,730

1,734

4,809

229

28

6,800

88

4,768

181

13

5,050

67

3,639

138

10

3,854

21
-

1,129
-

2

43
-

475

3
-

44

※1 『群馬県地域防災計画』の被害の想定より、本市被害棟数を按分した棟数を使用しています。
※2 半壊棟の原単位については、『千葉県市町村災害廃棄物処理計画策定指針』より、全壊棟の原単位÷2 としています。
※3 建物の「その他」は、「コンクリートブロック造」であるため、RC 構造の原単位を使用しています。
建物倒壊による震災廃棄物発生量（例：木造 S 住宅、廃木材の場合）火災による震災廃棄物発生量（例：廃木材の場合）＝全壊棟数×１棟当たりの延べ床面積×面積当たりガレキ重量＝焼失棟数×1 棟当たりの床面積×面積当たりガレキ重量＋半壊棟数×１棟当たりの延べ床面積×面積当たりガレキ重量÷2＝752×122.29×0.0763 ＋ 775×122.29×0.0763/2 = 10,633 t＝46×122.29×0.0003
＝2 t

合 計

20,856

1,196
-

669

1,190

第１章 基本的事項

次に、品目別の処理量の予測量を表 ２－３－２－２に示します。
表 ２－３－２－２ 品目別処理量

廃

（t）

資源化量

焼却量

埋立量

処理量（t）※2

資源化量

埋立量 ※2

焼却量

材14,46780

20

0

11,5742,893

0

コンクリートがら

29,349100

0029,349

0

0

金

ず

1,880

100

0

0

1,880

0

0

他

20,856

0

10

90

0

2,086

18,77066,552－－－42,803

4,979

18,770そ木

処理率（%）※1

発生量

震災廃棄物

属

く
の

合 計

※1 処理率は、環境省 関東地方環境事務所の『平成 17 年度大規模災害時の建設廃棄物等の有効利用及び適正処理方策検討調査報告書』より、新潟県中越地震の廃棄物処理の品目別処理割合を参考にしています。
※2 埋立量は、直接埋立量を示しています。焼却残渣を見込む場合は、焼却量の 10%程度を加算します。

２－３－３

一般廃棄物量の推計

１）震災時に発生する一般廃棄物
震災時には、避難している市民に対し、おにぎり、即席めん、飲料水等の食糧や物資の配給が実施されることにより、平常時と比較して、段ボール、プラスチック製容器、ペットボトル、缶類等の支援に関連する容器包装廃棄物の発生量が増加するものと予測されます。
また、ガラス類、陶磁器類、冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機、パソコン、ビデオ、ラジオ、畳、タンス等が破損し、発生量が増加するものと予測されます。

【震災時に特に多く発生すると考えられる一般廃棄物】
も え る ご み：紙類、繊維類、ペットボトル等プラスチック類

も え な い ご み：ガラス類、ビン類、陶磁器類、缶、ラジオ等小型家電、蛍光管など破損したもの

粗 大 ご み：冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機、パソコン、ビデオ、畳、家具類、寝具類など



乾

電

池：乾電池



そ

の

他：カセット式ガスボンベ、消火器など

19

第２章 震災廃棄物処理計画

２）一般廃棄物の発生量（1）一般廃棄物の発生量
震災時における一般廃棄物のごみ質や排出量の変化に対する調査データは、全国的に十分な情報がないため、本市の一般廃棄物処理基本計画に基づいた将来において平常時に発生する種類別ごみ量の計画値を参考として表 ２－３－３－１に示します。
表 ２－３－３－１ ごみ排出量の推計（『安中市一般廃棄物処理基本計画』より）
年度

Ｈ22

Ｈ25

Ｈ30

Ｈ35

ｔ/年

22,187

20,376

20,254

20,160家庭系ごみ年間排出量ｔ/年

15,767

14,272

14,09913,968

もえるごみ

ｔ/年

14,30011,593

11,51811,459もえないごみ（金物類）

ｔ/年

466

430

388

357

もえないごみ（ガラス類）

ｔ/年

776

737

691

658

資源ごみ（紙類）

ｔ/年

－

1,288

1,280

1,273

粗大ごみ

ｔ/年

207

206

205

204

廃乾電池・廃蛍光管

ｔ/年

18

18

17

17

エコ・コミュニティ事業(資源物)

ｔ/年

285

299

317

333

アルミ缶

ｔ/年

51

52

53

54

スチール缶

ｔ/年

81

80

79

79

ペットボトル

ｔ/年

153

167

185

200

集団資源回収量

ｔ/年

2,271

2,321

2,376

2,415

事業系ごみ年間搬入量

ｔ/年

3,864

3,484

3,462

3,444

もえるごみ

ｔ/年

3,830

3,450

3,428

3,410

もえないごみ（金物類）

ｔ/年

6

6

6

6

もえないごみ（ガラス類）

ｔ/年

6

6

6

6

粗大ごみ

ｔ/年

22

22

22

22

区

分

単位

合

計

（2）一般廃棄物（粗大ごみ）の発生量
震災時の粗大ごみ量は、増加するものと考えられます。
阪神・淡路大震災時の事例に基づき、震災時に増加するものと予測し、粗大ごみ量を推計します。
全壊建物からの粗大ごみ量＝全壊建物棟数×粗大ごみ発生原単位※1＝ 871 × 1.03 ＝ 897 t
半壊建物からの粗大ごみ量＝半壊建物棟数×粗大ごみ発生原単位×0.6＝ 943 × 1.03 × 0.6 ＝ 583 t※1 粗大ごみ発生原単位は、『千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針』を参考に 1.03t とします。

20

第２章 震災廃棄物処理計画

本市での震災に伴う粗大ごみ発生量の予測結果を表 ２－３－３－２に示します。
表 ２－３－３－２ 震災に伴う粗大ごみ量の予測結果
区 分

被害棟数

発生原単位

粗大ごみの発生量

（棟）

(t/棟）

(t)

全壊棟

871

1.03

897

半壊棟（×0.6）

943

1.03

583

合 計

1,814

－

1,480

３）適正処理が困難な廃棄物に関する処理方針
平常時に適正処理困難物として本市による収集及び処理施設での受け入れをしていない一般廃棄物（適正処理困難物）等の震災時における処理の方針を次に示します。
また、家庭から排出されるものについても、震災時に排出量の増加が予想されるため、初期段階からその適切な処理方法を市民に周知するとともに相談窓口を設置する
ものとします。
なお、これらの廃棄物のうち産業廃棄物に該当するものについては、平常時と同様に事業者の責任において処理するものとします。
表 ２－３－３－３ 適正処理困難物の処理方針
品 目

処 理 方 針アスベストの飛散防止対策は『災害時における石綿飛散防止に係る取り扱いマ

廃石綿（アスベスト）

ニュアル』（平成19年8月環境省 水・大気環境局大気環境課）を考慮し、適正な処理を推進します。

ＰＣＢを使用した家電

家庭から粗大ごみとして排出されるＰＣＢを使用した家電製品等は、本市が収製品の部品集した後、含有部品の回収を関係団体に依頼し、適正な保管を行います。

ＰＣＢを混入する変圧

震災時に粗大ごみとして排出されるＰＣＢを混入する変圧器は、本市が収集し器た後、含有部品の回収を関係団体に依頼し、適正な保管を行います。

フロンが封入されていフロンが封入されているエアコンや冷蔵庫は、家電リサイクル法に基づき、回る家電製品収・処理するものとします。

感染性廃棄物

平常時同様、排出者の責任において処理するものとします。なお、震災時に設置される救護所等で発生するものは、適正な処理方法を確保します。
販売店や業者に引き取りを依頼するものとし、そのため業者による引き取りル

その他平常時に適正処ートの整備等の対策を講じ、適正処理を推進します。また、適正処理を推進す

理困難物として受入れ るため業者等への協力要請を行います。さらに業者引き取り依頼の対応方法なをしていないものどについて市民に周知を図るとともに、相談窓口を設けるなど、適正な廃棄・処理を推進します。

21

第２章 震災廃棄物処理計画

２－４

仮置場の確保

２－４－１

震災廃棄物発生量に基づく必要面積

１）一時保管する廃棄物
主な、保管対象物は、道路等を確保する観点から緊急対応により撤去された障害物、被災現場で解体後に発生する廃棄物で震災により全壊、半壊した家屋の解体撤去に伴って発生する震災廃棄物と碓氷川クリーンセンターの被災により仮置場での保管が必要となった一般廃棄物とします。
２）仮置場の機能
仮置場については、震災廃棄物を一時的に搬入しストックする機能だけでなく、震災廃棄物の積替や一次処理を行うための機能等も求められます。
そのため、仮置場の用地を選定する場合には、作業スペースも考慮した面積の確保が必要となります。

【仮置場の機能】

一時的に大量に発生する震災廃棄物のストック



交通機能を回復するための障害物を受け入れ



震災廃棄物を効率的に搬出するための積替・中継

解体・選別などの一次処理

解体・撤去作業と処理・処分作業との速度差の緩和効果碓氷川クリーンセンターの被災などにより搬入不可となった場合の一時ストック



地域の復興・復旧を促進

３）必要面積の算出方法
震災廃棄物量の算定結果に基づき、必要となる仮置場の面積を次に示す式で算出します。震災廃棄物全量を仮置場に搬入するものとして算定します。
必要となる仮置場の面積＝震災廃棄物発生量(ｔ)÷見かけ比重÷積み上げ高さ(m)※1 ×（1＋作業スペース割合※2 ）（解体・選別・積み替え等の作業スペースを考慮）※1 積み上げ高さは、厚生省の『大都市圏の災害廃棄物の広域処理体制に係る調査報告書（平成 8 年度）』を参考に 5m とします。
※2 作業スペース割合は、『千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針』を参考に 1 とします。

22

第２章 震災廃棄物処理計画

４）仮置場の面積
表 ２－４－１－１に仮置場の面積を想定した結果を示します。仮置場の面積は、21,393m2 となります。
表 ２－４－１－１ 仮置場の面積

震災廃棄物

廃

木

発生量（t）

見かけ比重 ※1

積み上げ高さ（m3/t）

（m）

必要面積
（m2）

（ha）

材

14,467

4.76

5

1,216

0.1

コンクリートがら

29,3490.88

513,340

1.3

金

ず

1,880

13.67

5

55

0.006

他

20,856

1.23

5

6,782

0.7

66,552－－

21,393

2.1

属

そ

く
の

合 計

必要となる仮置場の面積（例：廃木材の場合）＝14,467 ÷ 4.76 ÷ 5 × （1＋1）＝1,216 m2※1 見かけ比重は、国立環境研究所・震災対策ネットワークの『災害廃棄物の発生原単位について（第一報）』より「標準的な木造専用住宅 100 m2 の解体工事に伴い排出される廃棄物発生量」の見かけ比重を使用します。

２－４－２

仮置場の選定１）土地利用の特性
本市の地目別面積、都市計画の状況を表 ２－４－２－１及び表 ２－４－２－２に示します。
本市の総面積は、276.34 km2、このうち約 43％を山林が占め、次いでその他が約 32％、田及び畑が約 18％、宅地が約 5.8％となっています。
表 ２－４－２－１ 地目別面積（平成 19 年度実績）
項 目

単位

田

畑

積

km2

13.18

35.81

16.11

118.93

3.32

88.99

276.34

構 成 比

%

4.8%

13.0%

5.8%

43.0%

1.2%

32.2%

100.0%面

宅地（出典：『安中市総合計画』
）

23

山林

原野

その他

総面積

第２章 震災廃棄物処理計画
表 ２－４－２－２ 都市計画 用途地域の状況
面積（km2）構成比（%）

都市計画区域

134.79－用途地域

14.757100.0%

第一種低層住居専用地域

0.86

5.8%

第二種低層住居専用地域

0.061

0.4%

第一種中高層住居専用地域

1.78

12.1%

第二種中高層住居専用地域

2.9

19.7%

第一種住居地域

4.11

27.9%

第二種住居地域

1.06

7.2%

準住居地域

－

－

近隣商業地域

0.59

4.0%

商業地域

0.066

0.4%

準工業地域

1.57

10.6%

工業地域

0.24

1.6%

工業専用地域

1.52

10.3%

0.77

－

項 目

特別業務地区（出典：『安中市総合計画』）

２）仮置場の選定方法（1）基本的な考え方
仮置場に求められる機能、必要面積を可能な限り充足するとともに、次に示す要件も考慮します。



被害が大きくなる可能性の高い地域周辺に配置（平常時）

被害が甚大な地域への配置（震災時）

搬入・搬出及び運搬ルートの確保の容易性



貯留可能期間、使用可能期間が長期にわたり確保が可能

周辺に学校、病院、避難場所などが無い、広大な敷地を有し新たに開発する面積が少ない



被災していない地域への影響を回避

二次災害の防止（ガス漏れ、陥没、河川の氾濫の恐れが無いなど）



震災時の他用途との整合（緊急輸送、支援受入拠点、避難場所などと重複しない）

24

第２章 震災廃棄物処理計画（2）地域特性に応じた仮置場の選定
 路側帯、土手、学校のグラウンド、公用地の跡地等
路側帯、土手についても仮置場として活用を検討します。学校のグラウンドは避難場所として活用されるため、震災の初期段階で、仮置場とすることは困難です。しかし、復興・復旧が徐々に進行し、被災者が帰宅してその役目を終えた後は、その状況に応じて仮置場として活用します。
公用地の跡地等についても、利用状況や震災時の状況を踏まえ、柔軟に仮置場としての活用を図ります。
 公園・緑地、その他の公有地
公園、緑地等の公有地は、比較的広いスペースが確保できるものの、避難場所として活用されるため、震災の初期段階で、仮置場とすることは困難です。
しかし、復興・復旧が徐々に進行し、被災者が帰宅してその役目を終えた後は、その状況に応じて仮置場として活用します。
その他の公有地についても、利用状況や震災時の状況を踏まえ、柔軟に仮置場としての活用を図ります。
 未利用農地
未利用農地は、比較的広いスペースを確保できますが、生産再開時に震災廃棄物を受け入れたことによる影響が発生しないように配慮し、搬入物を制約する必要があります。そのため地権者と事前に十分協議し、震災時の対応を取り決めて
おきます。
 山林
山林は植生の状況によりますが、平坦地を確保できるスペースは限定的で、水源、自然保護の観点からも積極的な活用は困難と考えられます。
ただし、被災地域の周辺状況を踏まえ、緊急対応の必要性を十分検討した上で、震災時の活用（伐採するなど）を判断します。
 工業地域
工業地域、空閑地、工場の建設予定地等は、比較的広いスペースを確保できることから、緊急時においてこうした民有地が活用できるよう事前に協力を求めて
いきます。

25

第２章 震災廃棄物処理計画３）確保済み仮置場
本市では、表 ２－４－２－３を震災時の仮置場として指定します。
震災廃棄物の発生場所、規模、輸送性、避難場所との重複、周辺の生活環境等を総合的に検討し、次の候補から適切な場所を設定します。
表 ２－４－２－３ 仮置場
所在地区

対象地区

市有施設

面積 ※1

安

中 安中／岩野谷／板鼻

西毛運動公園北側駐車場

3,112 ㎡安中 安中／岩野谷／板鼻

ひさよし緑地公園

11,989 ㎡

安

中 安中／岩野谷／板鼻

原

市 原市／磯部郷原緑地公園23,681 ㎡

原市 原市／磯部さとのはら公園

19,507 ㎡

原市 原市／磯部碓氷川クリーンセンター グラウンド

4,602 ㎡

東 横 野 東横野

すみれヶ丘聖苑 第３、第５駐車場

9,366 ㎡

秋間 秋間／後閑観梅公園

80,424 ㎡

臼井 臼井／坂本

坂本スポーツ広場

13,142 ㎡

松 井 田 松井田

文化会館駐車場

40,286 ㎡

西 横 野 西横野

西横野多目的広場

1,624 ㎡

細細野スポーツ広場

13,962 ㎡

合 計

283,078 ㎡

野 九十九／細野

スポーツセンター
多目的グラウンド/東駐車場

61,383 ㎡※1 敷地全体の面積を示すものであり、この面積の内の一部を仮置場として利用します。

４）仮置場の設定の優先順位
震災時は、人命救助、支援・救援物資等の受け入れを迅速に行えるように、避難路、
緊急輸送道路を確保するため、その周辺における仮置場の確保を優先します。
その他については、地域の被災状況を踏まえ、優先順位を検討し決定します。
避難路の確保

被害の甚大な避難路周辺の仮置場を確保し、障害物を移動

緊急輸送路の確保

支援や物資の緊急輸送を確保するため輸送路周辺の仮置場を確保し、障害物を移動

被害の甚大な地域

被害の甚大な地域における倒壊建物等の解体、選別作業を推進するため、その周辺における仮置場を確保し、震災廃棄物を移動

被害の軽微な地域

必要に応じ仮置場を確保し、震災廃棄物を移動
図 ２－４－２－１ 仮置場の設定の優先順位

26

第２章 震災廃棄物処理計画

５）必要な設備機器等崩壊した建物等の解体撤去、選別、破砕、運搬等を行うために、表 ２－４－２－４に示す設備機器が必要になります。これらについては、全てを保有することが困難であるため、県、自衛隊等の支援及び建設会社、レンタル会社等と協定を結び、オペレータも含めて確保することとします。
表 ２－４－２－４ 必要な設備機器
種 別

設 備 機 器

解体・撤去

備 考

○油圧ショベル ※1【※1 の補足】○ブルドーザー○油圧ショベルは、圧破砕、ブレーカー、カ○クレーン

ッター、フォーク、破砕機等のアタッチメ○タイヤショベル

ントも必要○バケットローダー○ショベルローダー
破砕・選別○破砕機、クラッシャー【設備機器が必要な理由】○選別機○木くず、可燃物、コンクリート塊、金属くず、不燃物、混合物に選別するため

運

搬

○ダンプ

【注意事項】○平ボディー車○道路事情、運搬効率等を考慮し、各種積載○ユニック車○軽トラック

量を確保○重機の運搬車も必要○フォークリフト

その 他○フレコンバッグ○廃棄物の保管・運搬○照明車、投光器○夜間作業の安全性・効率性確保○レッカー車○輸送路、収集・運搬路の障害物撤去○散水車○周辺環境保全（砂塵対策等）○排水ポンプ車○大雨や洪水で河川から溢れ出した水や汚○揚泥車○バキューム車

水・汚泥・油等を、搭載したポンプで排出○し尿の収集・運搬

27

第２章 震災廃棄物処理計画

２－５

仮置場の運営

２－５－１

配置計画

１）人員の配置
地域の被災状況を考慮し、速やかに仮置場を確保するとともに、震災廃棄物の受入、搬入物の監視・指導、保管及び管理を行うために人員を配置します。
２）資機材の投入搬入された震災廃棄物の計量、処理、分別保管、移動・運搬等を行うため、必要な資機材を投入します。
２－５－２

仮置場への震災廃棄物の受入

１）受入の優先順位
震災廃棄物を受け入れる際の優先順位は、次のとおりとします。
① 避難路、緊急輸送道路にある障害物を優先的に受け入れます。
② 危険性、公益性などの観点から災害対策本部、県、関係機関などの要請に応じて受け入れます。
③ 仮置場の保管能力、保管物の処理・処分の進捗状況に応じ、順次受入を行います。

２）受入時間帯
可能な限り、夜間は避け昼間に受入を行います。
ただし、交通渋滞の緩和、周辺環境の状況に応じて、早朝、夜間の受入を検討しま
す。
２－５－３

震災廃棄物の受入基準

１）受入可能廃棄物
道路・橋梁・鉄道等のライフライン復旧作業のために撤去した障害物、災害対策本部等から受入要請のあった廃棄物、震災によって被災した建物から発生する廃棄物や家財等の受入を原則とします。
個人や事業者が搬入する場合には、震災廃棄物であることを確認するために、罹災証明や発生場所等について確認を行います。

28

第２章 震災廃棄物処理計画

２）分別の徹底
震災廃棄物の適正な処理及び資源化を行う上で、分別を行うことは重要であり、混合廃棄物の搬入は、作業性の悪化や、リサイクルの阻害要因となります。
そこで、解体現場において、処理の効率化及び資源化の向上を目的に次のとおり分
別することを基本とします。

① 木くず（柱、板等）② 可燃物③ コンクリート塊（可能な限り 30 ㎝程度以下に粉砕）④ 金属くず（鉄筋、鉄骨、サッシ等）⑤ 不燃物（瓦、レンガ、ガラス、アスファルト、土砂、石等）⑥ 混合物（上記 5 項目を最大限分別した後の選別困難な廃棄物）

なお、仮置場の確保状況や処理の見通しによっては、さらに細かい分別を実施することも検討します。

３）倒壊建物の解体・撤去の主体
倒壊建物の解体・撤去は、所有者が自己責任において行うことが原則となっています。しかし、阪神・淡路大震災では、被害が甚大であったため、地方自治体が個人住宅及び中小企業に係る建物の解体・撤去を国庫補助事業として実施しています。
その他の例としては、表 ２－５－３－１のようなものがあります。

29

第２章 震災廃棄物処理計画
表 ２－５－３－１ 倒壊建物の解体・撤去費用等の補助
発生年月

震災名

主な被災地
福岡県（全域）

平成 17 年 3 月

福岡県西方沖を震源とする地震

福岡県（全域）（玄界島）
平成 19 年 3 月 能登半島地震

石川県（全域）

平成 19 年 7 月

新潟県中越沖地震

新潟県（全域）

平成 20 年 6 月

岩手・宮城内陸地震

東北（宮城県栗原市）

平成 23 年 3 月 東日本大震災

補助金等
適用法令等
全壊または、半壊の場合等 被災者生活再建支援法に最高 300 万円を限度とに基づく被災者生活再する生活費や住宅の解体
建支援金支給制度を適費用等を支給する。（＊1） 用（＊2）
廃棄物の処理及び清掃
震災に伴う家屋解体工事に関する法律に基づき等に対して、事業費の 1/2
災害等廃棄物処理事業を補助する。（＊3）
費補助金を適用（＊4）
倒壊家屋の除去に交付金
地域住宅交付金を支給する。
＊1 と同様＊2 と同様＊3 と同様＊4 と同様＊1 と同様＊2 と同様＊3 と同様＊4 と同様
被災住宅の解体撤去工事
新潟県中越沖地震復興を行う際に要する経費の基金より被災住宅解体
一部を補助する。
撤去支援＊1 と同様＊2 と同様＊3 と同様＊4 と同様岩手県（全域）、福島県（全域）、青森県（全域）、宮城県（全域）、茨城県＊2 と同様（全域）、千葉県（全域）、 ＊1 と同様
栃木県（全域）、東京都（板橋区）、埼玉県（加須市、久喜市）
震災に伴う家屋の解体工事等に対して、対象市町村の標準税収入に応じ、次により補助する。
・10/100 以下の部分：
50/100・10/100 を超え 20/100 以
下の部分：80/100
東日本全域＊4 と同様・20/100 を超える部分：
90/100
地方負担分の全額について、災害対策債により対処することとし、その元利償還金の 100％について交付税措置をとる。

平成 23 年 3 月

長野県北部地震（栄村大震災）長野県（下水内郡栄村）、 ＊1 と同様
新潟県（十日町市、中魚沼郡津南町）＊3 と同様30＊2 と同様＊4 と同様

第２章 震災廃棄物処理計画

４）安全対策及び環境保全
仮置場においては、環境保全上の配慮が必要な廃棄物が混合しています。これら仮置場に搬入される廃棄物の性状を事前に把握し、飛散流出の防止、有害物その他適正な保管が必要なものである旨を表示するなどの措置を行う必要があります。
発火しやすい廃棄物が混入している場合があるため、関係者以外の人が近づかない
よう警備員を配置したり、発火した場合を考慮して消火器の設置をしたり、消防署との連携を推進します。
二次公害防止対策として、粉じん対策用散水、汚水処理、ネットや柵により飛散を防止します。有機物については、消毒剤脱臭剤等により腐敗・発酵による悪臭及び害虫発生を防止する必要があり、特に水分を含んだ畳は悪臭を発するので優先的に資源化・焼却処分していきます。
環境影響という観点から、有害物質・その他の適正な保管が必要なものについてまとめたものを次の表 ２－５－３－２に示します。

品 目

表 ２－５－３－２ 仮置場保管時の注意点
保 管 時 の 注 意 点

ＰＣＢ

廃石綿（アスベスト）

家電リサイクル法対象製品

混合物

その他の有害・危険製品

ＰＣＢの使用の可能性がある電気機器については、分別保管し、飛散・流出を防止する措置をとる。保管場所にはＰＣＢ廃棄物の保管場所である旨を表示する。
搬入・保管されている震災廃棄物にアスベストが混入していないかを確認し、適切に除去・分別を行う必要がある。吹き付け石綿等の廃石綿又はその疑いのあるものを確認し、除去・回収した場合は、区別して保管する等の措置が必要となるほか、廃石綿の保管場所である旨を表示する必要がある。
特に環境保全上分別が必要なものとしては、冷媒フロンの回収が必要なエ
アコン・冷蔵庫、ＰＣＢが使用されているテレビ（昭和 47 年以前製造）がある。
可燃物の割合が高い場合、火災発生防止のため、積み上げ高さに注意し、可能であれば保管中の温度や一酸化炭素濃度を測定することとする。
・廃農薬類、塗料・ペンキ、廃乾電池、廃蛍光管、水銀温度計
・灯油、ガソリン、エンジンオイル、有機溶剤、高圧ガスボンベ、カセッ
トボンベ・スプレー缶、消火器
・使用済み注射器針、使い捨て注射器等
いずれも作業時・保管時の安全性確保のためできる限り抜き出し、分別しておくことが望ましい。

（出典：『平成 23 年度災害廃棄物撤去処理の推進モデル事業評価及び普及啓発業務 報告書』）

31

第２章 震災廃棄物処理計画

２－５－４

震災廃棄物の保管

１）保管方法
適正処理、資源化を踏まえ、分別して搬入された廃棄物を種類ごとに区分し保管します。
２）配置イメージ
仮置場の配置イメージを図 ２－５－４－１に示します。

出入口

道 路

受付
不燃物

一 方 通 行パソコン

一 方 通 行

家電 4 品目

一 方 通 行

処理困難物

積み下ろし、選別などの作業スペース

可燃・不燃
混合物

コンクリート塊

一 方 通 行

金属くず

木くず

可燃物

図 ２－５－４－１ 仮置場の配置イメージ

２－５－５

処理施設の設置

１）処理・選別
仮置場においても、人力及び重機による震災廃棄物の解体、選別を行い、可燃物・不燃物、資源物に選別し、それぞれに区分して保管します。
２）処理施設の設置
被害が甚大で震災廃棄物が大量に発生し、かつ近隣自治体においても同様の状況にありごみ処理における支援が見込めない等、既存の処理施設だけでは処理が困難な場
合には、仮置場の一部に仮設の処理施設を設けるなどして対応します。

32

第２章 震災廃棄物処理計画

２－５－６

仮置場への搬入ルート

１）緊急輸送道路
市内および市外における緊急輸送を円滑に実施するため、表 ２－５－６－１に示す
緊急輸送道路が指定されています。
震災時には、緊急輸送道路を使った迅速な震災廃棄物の運搬を図ることとします。
また、この緊急輸送道路の障害となった震災廃棄物の撤去を優先的に実施します。
緊急輸送道路地図を図 ２－５－６－１に示します。
表 ２－５－６－１ 県指定緊急輸送道路
路 線 名

道 路 種 別管 理 者

上信越自動車道

高速道路

東日本高速道路（株）

18 号

国道

国土交通省

18 号（旧道）

国道

群馬県

下仁田安中倉渕

主要地方道

群馬県

渋川松井田

主要地方道

群馬県

松井田軽井沢主要地方道

群馬県

前橋安中富岡主要地方道

群馬県

高崎安中渋川

主要地方道

群馬県

松井田下仁田

主要地方道

群馬県

安中富岡

一般県道

群馬県

一本木平小井戸安中

一般県道

群馬県

松井田中宿

一般県道

群馬県

２）緊急交通の確保
本市では震災発生直後に道路の損壊等の状況を見極め、被害が比較的僅少で、最も効果的、かつ比較的早期に応急対策が終了する路線を選び、緊急交通の確保を図ります。
震災廃棄物の運搬に際しては、利用可能な道路や緊急交通網の整備状況についての情報をいち早く収集し、的確かつ効率的なルート設定を行うこととします。

33

Ｎ

第２章 震災廃棄物処理計画

凡 例
行

政

界

地震発生時に通行を確保すべき道路
02 km

指 定 避 難 場 所（出典：『安中市耐震改修促進計画』の「地震発生時に通行を確保すべき道路」より）

図 ２－５－６－１ 緊急輸送道路地図34

第２章 震災廃棄物処理計画

３）搬入ルート設定の手順
仮置場への搬入ルート設定の手順を図 ２－５－６－２に示します。

○道路情報集約（災害対策本部）○災害対策本部から道路情報を収集○建物の被災状況の確認○道路の被災状況の確認○道路の応急対策・復旧、交通の確保○被災状況から地域ごとの緊急性、震災廃棄物量など、交通規制の状況、道路の復旧状況などを把握、現地踏査○被災状況を考慮し仮置場の設定・確保
○仮置場毎の搬入ルート・搬入方法・搬入量・人員・配車計画などの設定○震災廃棄物の収集、仮置場への搬入開始

図 ２－５－６－２ 搬入ルート設定の手順

35

第２章 震災廃棄物処理計画

２－６

一般廃棄物の処理

２－６－１

一般廃棄物の処理

１）基本的な事項
震災時における一般廃棄物の処理は、震災直後は碓氷川クリーンセンターの施設点
検のため一時受入を停止し、処理が可能な場合には平常時の収集体制を基本として、委託業者により収集運搬を行い、平常時と同様に処理します。ただし、施設の被災状
況、収集体制の不足、被災状況等に応じて平常の収集作業の制限や分別方法の変更、また、避難所等緊急を要するものの収集を優先的に行います。
２）分別区分
震災時における分別排出の困難性を踏まえるとともに、全ての震災廃棄物を埋立処分することは困難であることから、震災時であっても可能な限り資源化し、適正な処理・処分を推進する必要があります。そのような観点から分別区分を表 ２－６－１－
１に示すとおりとします。ただし、被災の状況に応じて分別区分を変更し、速やかに市民に周知することとします。
表 ２－６－１－１ 一般廃棄物の分別区分
分 別 区 分もえるごみ

内 容
植木の枝・木切れ（太さ直径 5cm 以下のもので、長さ 50cm 以下に縛ったもの）、生ごみ、ビデオテープ、ＣＤ、プラスチック製品、革製品等
缶、小型家電類（アイロン･ドライヤー・電気かみそり・電動鉛筆削り・トー

もえないごみスター・電気ポット・電気スタンド・コーヒーメーカー・電話機・ラジオ・血（金属類）

圧計等）、金属を含むおもちゃ、傘、やかん、鍋、ポット、アルミ箔、 体重計、懐中電灯等

もえないごみ（ガラス類）
廃乾電池・廃蛍光管

空ビン、植木鉢、瀬戸物等の食器、割れた廃蛍光管等
乾電池（ボタン電池・充電池以外の使用済み電池）、蛍光管
自転車、ふとん、マットレス、ステレオ、ストーブ類、応接セット、家具、タ

粗大ごみ

ンス、勉強机、イス、ミシン、オルガン類、ガステーブル、スキー板、ベビーカー、ベッド、ワープロ、掃除機類、おおむね 50cm を超える物等

36

第２章 震災廃棄物処理計画

本市では、事業系ごみ（一部の事業系ごみを除く。
）、「特定家庭用機器再商品化法（以下「家電リサイクル法」という。
）」の対象品目、「資源の有効な利用の促進に関する法
律（以下「資源有効利用促進法」という。
）」の対象品目、特別管理一般廃棄物に指定されている感染性医療廃棄物及び適正処理困難物（廃タイヤ、廃テレビ、廃電気冷蔵庫）等については、平常時に収集や受け入れを行っていません。震災時の場合は、これらの廃棄物が混合しているため、選別し、適正処分します。
表 ２－６－１－２ 平常時に本市では収集・処理できないごみの種類
ご み の 種 類
混合ごみ

収集対象外の廃棄物
表 ２－６－１－１に示すもので分別が困難なもの
タイヤ、車、バイク、バッテリー等
農業用ビニール資材、エンジン付き農耕機具、作業用一輪車等

適正処理困難物

ＬＰＧボンベ、消火器、浴槽、ドラム缶、屋根置用温水器等
石綿、危険物、有害物、薬品、廃油、ペンキ等
ブロック、コンクリート破片、レンガ、瓦等

家電リサイクル法の対象品目

テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機

資源有効利用促進法の対象品目

パソコン

感染性医療廃棄物

医療系ごみ（注射器等）

事業系ごみ

事業活動に伴って発生する廃棄物（一部の事業系ごみの受け入れは行っています。）

３）収集・運搬
排出場所は、通常のごみステーションを基本としますが、地域の状況をふまえ臨時のごみステーションを設置します。
４）処理・処分
一般廃棄物は、碓氷川クリーンセンターでの処理を基本とします。

37

第２章 震災廃棄物処理計画

２－６－２

被災状況に応じた対応

１）収集・運搬の能力が不足する場合
本市の収集・運搬体制において収集能力が不足する場合には、他自治体又は民間事
業者に収集・運搬の協力を要請します。
２）本市の処理施設で処理できない場合、能力が不足する場合
本市の処理が不可能な場合や能力が不足する場合には、仮置場等に仮設の処理施設を設置し、処理能力の補完を検討します。
また、他自治体又は民間事業者に処理協力を要請します。
その場合、他自治体の分別基準等への適合性を考慮し、本市の分別区分を一時的に変更します。
３）解体廃棄物、避難所等からの廃棄物の収集（1）建物の解体撤去により発生する廃棄物① 本市が行う解体撤去に伴う廃棄物
解体撤去を行う事業者に運搬も含めて委託することを基本とします。
② 個人・法人等が行う解体撤去に伴う廃棄物
解体撤去を行う個人・法人に処理・処分も含めて事業を委託するよう要請することを基本とします。
（2）避難所等における一般廃棄物① 避難所等における一般廃棄物
避難所等における一般廃棄物は、臨時のごみステーションに、分別して排出し、定期的に収集を行います。被災当初は重点的に収集を行い、復旧の状況に応じて、通常の定期収集ルートに組み込んで収集するものとします。
② 被災者住宅における一般廃棄物
被災者住宅におけるもえるごみ、もえないごみ、粗大ごみについては、被災者住宅前に排出し、本市が定期的に収集を行います。被災当初は重点的に収集を行い、復旧の状況に応じて、ステーションでの収集に切り替えます。
（3）被災していない地域の一般廃棄物
被災していない地域の一般廃棄物は、平常時と同様に収集運搬を行います。
ただし、避難所等の廃棄物の収集を優先するため、被災当初は平常時に比較して収集日、収集回数等を変更する場合があります。その場合、周知を徹底し混乱を招かないように配慮します。

38

第２章 震災廃棄物処理計画（4）家電、自動車
家電リサイクル法対象品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）については、可能な範囲で分別し、破損や腐食の程度を勘案し、リサ
イクルが可能（有用な資源の回収が見込める）なものは、家電リサイクル法に基づきリサイクルします。
自動車については、自動車リサイクル法に基づき引き取り業者に引き渡し、リサイクルします。
（5）危険物、ＰＣＢ廃棄物、石綿含有廃棄物
他の廃棄物と区別し、危険物又は特別管理廃棄物としての取扱を行い、各々の性状に応じた処分を行います。
２－６－３

必要となる処理日数

１）前提条件
一般廃棄物の処理に支障のない範囲で、既存の焼却処理施設で震災廃棄物の処理を行う場合、その受け入れ可能量と処理に要する日数を示します。
【前提条件】○ 想定される可燃系震災廃棄物の量：14,467 t（表 ２－３－２－２ 廃木材）
○ 碓氷川クリーンセンターごみ処理施設の処理能力：135ｔ/日○ 平成 22 年度の焼却処理実績量：19,207t/年
２）必要となる処理日数
震災廃棄物の焼却処理量 14,467 トン を碓氷川クリーンセンターで一般廃棄物と並行して処理した場合にかかる日数は、284 日と予測できます。
なお、施設の老朽化による能力低下等は考慮していないため、震災廃棄物の性状も含め十分検討の上、見直しを行う必要があります。
表 ２－６－３－１ 必要となる処理日数

項 目
焼却処理対象量
稼働日数

値

計 算 等

14,467t 表 ２－３－２－２より308 日 平成 22 年度碓氷川クリーンセンター実績

施設処理能力135t/日 碓氷川クリーンセンター1 日当たりの処理能力

一般廃棄物処理量84t/日 19,207t/年÷308 日÷調整稼働率 ※1（0.96）÷実稼働率 ※2（0.77）

震災廃棄物処理可能量

51t/日 135t/日－84t/日

震災廃棄物処理期間

284 日 14,467t÷51t/日※1 調整稼働率（0.96）（出典：『ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版』）
※2 実 稼 働 率（0.77）（出典：『ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版』）

39

第２章 震災廃棄物処理計画

２－６－４

石綿（アスベスト）の対応

１）基本的方針
震災時に発生する石綿については、原則として建物の所有者・管理者等が適正に処理・処分を行うものとします。被災直後は、飛散しないよう現地で保管し、処理体制が整備されてから、適正な手順・方法で処理を行います。
本市は、処理・処分が適正に行われるよう指導・支援を行います。
２）震災時の対応
震災時における建物等の倒壊に伴い発生する石綿の飛散を防止するために、『災害時における石綿飛散防止に係る取り扱いマニュアル』（平成 19 年 8 月環境省 水・大気
環境局大気環境課）を考慮し対策を講じます。
表 ２－６－４－１ 石綿等の処理業務の流れ
所有者・管理者の業務

本市の業務
基本的に石綿等の廃棄物は受け入れないこととしますが、緊平常時急時を想定し、次の内容について検討します。
設計図書等の保管○仮置場○石綿等受入対象品目○処理・処分の方法○周辺自治体及び関係機関との協力体制

応急対策①応急危険度判定判定を受けて応急措置を実施②市民からの情報収集・確認③所有者・管理者への伝達・指導【仮置場で震災廃棄物を受け入れる際】①解体等事前調査を実施
解体・補修対策②作業計画の作製、届出、協議（県知事及び労働基準監
督署へ）③解体時の周辺への周知④解体時の石綿等の飛散防止⑤石綿等の収集運搬、処理・①書面調査、分析結果等の提示を求め、廃棄物の内容を確認②壁材、天井材、床材等発生した箇所を確認③原則として石綿等の廃棄物は受け入れず、適正な処理・処分を指導④やむを得ず、受け入れる必要が生じた場合は、他の震災廃棄物等と区分して保管⑤処理・処分は専門の民間事業者に委託

処分

40

第２章 震災廃棄物処理計画

２－６－５

放射性物質により汚染された廃棄物の処理

本市には原子力発電所はありませんが、広域的な大震災が起きた場合、本市でも放射性物質に汚染された廃棄物が発生する可能性があります。
放射性物質により汚染された廃棄物が発生した場合は、『平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物
質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（放射性物質汚染対処特措法）』に基づき定められた事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイド
ライン等に準拠し適正に対処します。

２－７

し尿処理対策２－７－１

し尿処理体制の確保

１）被災状況の想定
し尿処理に関する平成 22 年度実績については、総人口※161,053 人、下水道人口
16,607 人、合併浄化槽人口 13,218 人、単独処理浄化槽人口 23,888 人、し尿収集人口7,340 人となっています。し尿処理施設の処理対象人口は、浄化槽人口とし尿収集人
口の合計 44,446 人であり、総人口の約 73%となっています。
し尿・浄化槽の処理に際して想定しておくべき被災状況を表 ２－７－１－１に示します。
便槽や浄化槽の破損、収集作業の遅れ、し尿処理施設の被災による処理の停滞等が想定され、こうした状況への対応が必要となります。
表 ２－７－１－１ し尿処理に係る被災による影響の想定段階
項目
汲み取り便槽
浄化槽

収 集 前

収 集

便槽の破損

収集の遅延

浄化槽の破損収集の制限

処 理

し尿処理施設の被災

断水、停電※1 総人口は、平成 22 年 10 月 1 日現在の『群馬県移動人口調査』より引用しています。

41

第２章 震災廃棄物処理計画

２－７－２

し尿発生量の推計

１）被害予測本計画の震災の想定とした南西部地震の避難者数は、
2,150 人と予測しています。
（表２－２－２－１参照）本計画における震災によるし尿発生量の算定方法は次に示すとおりです。

① し尿発生量＝（ 仮設トイレ必要人数＋非水洗化区域し尿収集人口 ）×1 人 1 日平均排出量② 仮設トイレ必要人数＝避難者数 ＋ 断水による仮設トイレ必要人数③ 断水による仮設トイレ必要人数＝{水洗化人口 － 避難者数 ×（水洗化人口÷総人口）}×上水道支障率×1/2※1※1 1/2：『千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針』を参考に、断水により仮設トイレを利用する住民数は、上水道が支障する世帯のうち約 1/2 の住民と仮定します。

④ 非水洗化区域し尿収集人口＝汲み取り人口※2 － 避難者数 ×（ 汲み取り人口÷総人口 ）※2 汲み取り人口：計画収集人口⑤ 1 人 1 日平均排出量※3＝1.93 L/人・日※3 1 人 1 日平均排出量：平成 22 年度実績より 5,167,120 L÷7,340 人÷365 日 = 1.93 L/人・日⑥ 仮設トイレ必要設置数＝仮設トイレ必要人数÷仮設トイレ設置目安⑦ 仮設トイレ設置目安＝仮設トイレの容量※4 ÷し尿の 1 人 1 日平均排出量÷収集計画（日）※5※4 仮設トイレの容量：『千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針』を参考に、仮設トイレの平均
的容量=400L とします。
※5 収集計画：『千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針』を参考に、3 日に 1 度の収集とします。

42

第２章 震災廃棄物処理計画２）し尿発生量予測結果
仮設トイレの必要人数は、上水道の支障率 85%の場合に、24,174 人と予測されます。
また、その際の 1 日当たりのし尿発生量は、60kL となり、仮設トイレの必要設置数は、350 基と予測されます。
表 ２－７－２－１ 仮設トイレ必要人数、し尿発生量、必要仮設トイレ基数
項 目

記号

単位

値

人

24,174

②

避難者数

人

2,150

a

断水による仮設便所必要人数人

22,024③

仮設トイレ必要人数

備 考※1

a + ③ = 2,150 + 22,024
本計画の震災の想定とした南西部地震の避難者数（表 ２－２－２－１参照）｛ b – a ×(b÷c)｝ × d × 1/2=｛53,713-2,150×(53,713÷61,053)｝×0.85×1/2

水洗化人口

人

53,713b

平成 22 年度実績データ

総人口人

61,053c

平成 22 年 10 月 1 日現在の群馬県移動人口調査による

上水道支障率 ※2

%

85%

d

支障率を 85%とする場合

非水洗化区域し尿収集人口

人

7,082

④

人

7,340

e

平成 22 年度実績データ

人

31,256⑧②+④ = 24,174 + 7,082

L/人・日

1.93

⑤

くみ取り人口

震災時し尿収集必要人数

し尿の発生原単位

1 日当たりし尿発生量

kL/日

60

①

仮設トイレ設置目安

人／基

69

⑦

仮設トイレ必要設置数

基

350

⑥

e – a × ( e÷c )=7,340-2,150×(7,340÷61,053)

平成 22 年度実績より
5,167,120 L ÷ 7,340 人 ÷ 365 日 = 1.93 L/人・日⑧ × ⑤ ÷ 1,000 = (24,174+7,082)×1.93÷1,000
400L(仮設トイレ平均容量)÷⑤÷3 日（収集計画）=400 ÷ 1.93 ÷ 3② ÷ ⑦ = 24,174÷69※1 記号①～⑦は、前頁の算定方法の記号と対応しています。
※2 川上の手法（2006）を用いて上水道の断水率を求め、上水道支障率としています。
地震 1 日後： 1÷｛1＋0.307×（配水管被害率 ※3）-1.17｝＝1÷｛1＋0.307×（1.6）-1.17｝＝0.85※3 配水管被害率は、『群馬県地域防災計画』より 1.6 箇所／km としています。

43

第２章 震災廃棄物処理計画

３）仮設トイレ『安中市地域防災計画』に基づき、下水道、し尿処理施設の被害状況を把握し、必要に応じ、水洗トイレの使用を制限するとともに、建設用資機材のレンタル業者等から仮設トイレを調達し、避難所又は住宅密集地等に設置するものとします。
４）収集・運搬
震災時においても、平常の収集作業は平行して行うことを原則とします。被災状況に応じて平常の収集作業を制限し、避難所等緊急を要するものから収集を行うこととします。なお、避難場所の収集についても、仮設トイレ設置基数及び避難者数を把握することにより、優先順位を決定し、収集作業を実施するものとします。
また、許可業者の保有車両では収集能力に不足が生じることから、他自治体と協定を締結する等、震災時の収集・運搬能力の確保を図ります。
５）処理
収集したし尿は、碓氷川クリーンセンターで処理することを基本とします。施設の全部又は一部が被災し、通常の稼働が困難となった場合は、まず県内他自治体の施設へ処理を要請します。
さらに、処理能力の確保が困難な場合は、公共下水道の利用を検討します。
公共下水道管路への投入は、下水道及び下水処理施設が被災していなければ技術的には可能です。本市上下水道部及び流域下水道を所管する群馬県と協議し、収集した
し尿の公共下水道管路投入に関する具体的な調整を図り、安定的なし尿処理能力の確保を目指します。

44

第２章 震災廃棄物処理計画

２－８

震災に対応した一般廃棄物処理施設の整備

２－８－１

一般廃棄物処理施設の整備

過去の震災では、一般廃棄物処理施設は、計画・設計時の段階から耐震性の向上が図られているため、施設本体のダメージは軽減されている一方、煙突の破損、冷却水の断絶、搬入路の崩壊等により、復旧までに数ヶ月を要する事例が報告されています。
こうしたことを踏まえ、碓氷川クリーンセンターについては、震災時に備え、施設の経年的老朽化や損傷の程度について、定期的に検査するとともに、適宜補修・改修整備を行い、安定したごみ処理を確保します。
２－８－２

施設被災時の応急対策施設が被災した場合には速やかに復旧作業に取りかかり、安定した処理体制の確保を図ります。
復旧するまでの間は、次に示す応急対策を講じます。

県、震災廃棄物の処理について協定を締結している自治体、民間団体等に対し、応援を要請します。
・ 廃棄物の解体・選別機材の調達
・ 受け入れ先の特定、搬出量の設定
・ 搬出方法の設定



本市外へ搬出するまでの間や処理施設が復旧するまでの間は、仮置場を設定し一時保
管します。



倒壊家屋等については、可能な限り現地で解体・分別を行い資源のリサイクルを図る
ことにより処理対象物を削減します。

２－９

組織体制の整備

２－９－１

組織体制

震災時には、震災廃棄物を迅速に処理するため、図 ２－９－１－１のような組織を緊急に構築する必要があります。

45

第２章 震災廃棄物処理計画
安中市災害対策本部
県・近隣市町村

庁内関係部署市民部

環境推進班

クリーンセンター班

図 ２－９－１－１ 組織体制

２－９－２

環境推進班、クリーンセンター班に区分けした体制及び内容

震災時には、緊急に環境推進班、クリーンセンター班を組織し、迅速に震災廃棄物の処理に当たる必要があります。
『安中市地域防災計画』に規定する環境推進課、碓氷川クリーンセンターで行う事務
分掌について表 ２－９－２－１に示します。
表 ２－９－２－１ 環境推進課、碓氷川クリーンセンターの事務分掌
班 名

担 当 課

事

務

分

掌

１ 震災時の環境保全に関すること
２ 震災時の環境調査及び報告に関すること
３ 防疫機器及び防疫薬品の調達、供給に関すること
環境推進班

環境推進課

４ 防疫活動に関すること
５ 伝染病患者の収容に関すること
６ 清掃その他食品衛生に関すること
７ その他衛生業務に関すること
８ 廃棄物の処理に関すること

クリーンセンター班

２－９－３

碓氷川クリーンセン
ター

１ 震災時における清掃施設の管理に関すること
２ 被災地域の清掃に関すること
３ 廃棄物の処理に関すること

各班の役割

各班の役割について、予防、応急対策、復旧・復興の 3 段階に分けて示します。

46

第２章 震災廃棄物処理計画

１）環境推進班
環境推進班の震災廃棄物の処理に関する役割について表 ２－９－３－１に示します。
表 ２－９－３－１ 環境推進班の震災廃棄物の処理に関する役割
段 階内 容○震災廃棄物の処理に係る企画及び調整

基 本 的 な 業 務○震災廃棄物の収集運搬に関すること○震災時の収集運搬に関すること○震災廃棄物処理計画の策定○仮置場の確保

予防○必要な機材及び資材の確保○分別収集体制の確保○広域処理体制の確立（県・近隣市町村・民間事業者）○震災廃棄物処理の推進に関する県及び近隣市町村との調整○廃棄物処理施設の被害状況の把握及び応急復旧方策の検討○震災廃棄物処理実施計画の策定○効果的な清掃活動の継続○県・近隣市町村への応援要請○県へ自衛隊による震災廃棄物処理活動の依頼○震災時の分別収集体制の確保及び市民への周知○ごみ排出量が本市の処理施設の処理能力を超過した場合の処理体制の確保

応

急

対

策

（県・近隣市町村、民間事業者等）○震災廃棄物応急処理の実施基準の遵守○個人・中小企業の住宅・建築物の解体・処理○国・県、関係市町村及び関係者等とともに広域的処理体制の確立○仮置場、震災廃棄物処理場の確保○震災廃棄物の適正処理・リサイクル体制の確保○震災時の一般廃棄物収集運搬体制の確保及び市民への周知○震災廃棄物及び避難場所等の一般廃棄物の収集体制の確保及び市民への周知○収集運搬・処理体制の復旧

復 旧 ・ 復 興

○災害復旧関連国庫補助金の申請○分別収集体制の復旧

47

第２章 震災廃棄物処理計画

２）クリーンセンター班
クリーンセンター班の震災廃棄物の処理に関する役割について表 ２－９－３－２に示します。
表 ２－９－３－２ クリーンセンター班の震災廃棄物の処理に関する役割
段 階内 容○震災廃棄物の適正処理

基 本 的 な 業 務○震災時に発生する一般廃棄物の適正処理○震災時に発生するし尿、浄化槽汚泥の適正処理○施設の定期的な改修

予防○定期的な防災訓練の実施○非常用電源、必要な機材、燃料等の確保○施設の耐震性等の検討○施設の被害状況の収集○施設の応急危険度判定及び被災度区分判定の実施○施設の応急措置の実施

応

急

対

策

○震災時のごみ搬入受入体制の確保及び市民への周知○震災廃棄物のごみの適正処理、選別・資源化処理体制の確保○し尿処理施設の早期復旧○安定的なし尿収集体制の確保

復 旧 ・ 復 興

２－９－４

○安定的なごみ処理体制の復旧○安定的なし尿処理体制の復旧

安全で安定した処理を継続するために

震災時は、日常業務に加え、震災廃棄物の処理も並行して行うこととなり、勤務時間
外や長時間に及ぶ業務が求められることから、職員への負荷が高まり、疲労の蓄積やス
トレス等により、注意力、集中力が低下し、事故やけがの発生原因となります。
こうした事態を回避するために、応急対策、復旧・復興に関わる職員の安全・健康に対する配慮も重要です。
長期的・安定的な収集・運搬、処理を確保するため、震災時は、職員の安全・健康管
理を重視し、継続的に業務が遂行できる体制を構築します。

48

第２章 震災廃棄物処理計画



各班の職員の安全・健康配慮

適正な人員配置、交代勤務（３交代制など）による過重労働の回避



交代要員の確保、自衛隊及びボランティアなどへの支援要請



長時間勤務の制限、チェック体制の整備



柔軟な人員補充

迅速なサポート体制の構築



安全対策の徹底

担当医による診察、指導

２－１０ 周知及び広報活動
２－１０－１

広報体制の整備

震災時の混乱を抑制し、膨大に発生する廃棄物を迅速かつ適正に処理するため、廃棄物処理に関する情報を関係者、住民に周知するために次の内容の広報を行います。
広報方法は、防災行政無線、広報車、広報誌、チラシ、貼り紙、インターネット（本市 HP）、また必要に応じて公共通信媒体（テレビ、ラジオ、新聞）等を同時に利用して周知徹底を図ります。
広報手段を次に示します。


防災行政無線による広報

屋外拡声装置による広報

広報車による広報

広報紙による広報

チラシ、パンフレットによる広報

避難所への秘書行政班（広報担当）の派遣



自主防災組織を通じての連絡

インターネット・パソコン通信など



テレビ・ラジオ・新聞等報道機関を通じての広報 （必要に応じて）ごみ処理・震
災廃棄物処
理に関する
情報の伝達

災害対策本部

各種伝達手段

環境推進課
による被災
情報などの
収集・整理、
ごみ処理方
法の設定

被災者
地域住民
避難場所
避難所など
被災地域外

図 ２－１０－１－１ 情報伝達・住民への周知の流れ

49

第２章 震災廃棄物処理計画

２－１０－２

特別収集・処理体制への移行宣言及び終了宣言

大規模な震災が発生した場合、災害対策本部を設置すると同時に、特別収集・処理体制に移行することを宣言し、庁内の体制を整え、震災廃棄物の処理にあたります。
また、市民に対して震災廃棄物の処理状況を広報宣伝車、インターネット、防災行政無線、広報誌、チラシ等を利用し情報発信するとともに、震災が収まり通常の処理体制への移行が可能になった場合、特別収集・処理体制の終了を宣言します。
２－１０－３

広報する内容震災時に廃棄物処理関連で広報すべき内容を表 ２－１０－３－１に示します。
表 ２－１０－３－１ 広報する内容
区 分

内 容○分別・排出方法及び排出場所○収集ルート及び日程

ごみ処理に関すること○持ち込み場所（仮置場、処理施設等）○処理方法○ごみ処理の現状及び復旧の見通し○仮設トイレの使用上の注意及び維持管理方法

し尿処理に関すること○臨時収集の依頼方法○し尿処理の現状及び復旧の見通し○倒壊家屋等の対応について

震災廃棄物に関すること○解体・撤去作業の依頼・支援について○解体物の搬入・処理方法

２－１０－４

啓発活動

震災時には、一般廃棄物や震災廃棄物の分別や排出方法に対する市民の混乱が想定されます。さらに、通常と異なる排出・処理方法を採用することから、これらに対する市民からの問い合わせへの対応に追われることも想定されます。
このような事態を可能な限り回避し、震災時に廃棄物の迅速な収集運搬、適正な処理及び資源化を行うため、平常時から市民等に対し必要な啓発活動を次のとおり行うこととします。


震災時の一般廃棄物の分別及び排出方法



震災廃棄物（特に建築物の解体に伴う廃棄物）の処理方法



震災時における廃棄物関連情報の伝達方法

50

第２章 震災廃棄物処理計画

２－１１ 支援・協力体制の整備
２－１１－１

支援・協力体制の現状

１）他自治体との相互応援協力
震災時の活動に関する相互応援協定締結の状況を表 ２－１１－１－１に示します。
表 ２－１１－１－１ 相互応援協定締結の状況
協 定 締 結 先
埼玉県桶川市

協 定 名
災害時における相互応援に関する協定

協定締結年月日
平成 9 年 4 月 28 日

災害発生時における交通指導員の運用に
安中警察署

平成 9 年 5 月 8 日
関する協定書群馬県

群馬県防災航空隊応援協定

平成 18 年 3 月 27 日

高崎市

消防相互応援協定書

平成 18 年 3 月 29 日

富岡市

消防相互応援協定書

平成 18 年 4 月 24 日

全国梅サミット協議会加盟市町（12市町）：湯河原町（神奈川）、みなべ
町（和歌山）、知多市（愛知）、奈良

全国梅サミット協議会加盟市町災害時相市、水戸市、越生町、青梅市、小田互応援協定書平成 22 年 3 月 31 日

原市、熱海市、太宰府市、人吉市（熊本）
関東地方整備局

災害時の情報交換に関する協定

51

平成 23 年 2 月 1 日

第２章 震災廃棄物処理計画

２）公共団体・店舗等との相互応援協力
公共団体・店舗等との相互応援協定締結の状況を表 ２－１１－１－２に示します。
表 ２－１１－１－２ 公共団体・店舗との相互応援協定締結の状況
協 定 締 結 先協 定 名

協定締結年月日

災害時における安中郵便局と安中市の協
安中郵便局

力に関する覚書

平成 9 年 6 月 27 日

災害救助に必要な物資等の提供に関する（社）群馬県建設業協会安中支部

平成 9 年 8 月 19 日

協定書

高崎市等広域消防組合

火災又は地震等の災害時における消火用群馬県中央生コンクリート協同組合

水供給応援に関する協定書

安中郵便局

道路の損傷状況の情報提供に関する覚書

平成 10 年 1 月 1 日
平成 10 年 2 月 19 日

災害時における救援物資提供に関する協三国コカ・コーラボトリング（株）

平成 17 年 6 月 6 日
定書
災害時におけるレンタル機材の提供に関（株）アクティオ

平成 17 年 6 月 6 日する協定書
災害時における応急生活物資供給等に関生活協同組合コープぐんま

平成 19 年 1 月 25 日
する協定書

NPO 法人 コメリ災害対策センター

災害時における物資供給に関する協定書

平成 19 年 3 月 1 日

かんぽの宿磯部

災害時における協力に関する協定

平成 19 年 10 月 1 日

３）震災廃棄物の処理等に関する協定
本市は、群馬県及び県内の市町村・清掃関係一部事務組合との間に、災害廃棄物等の処理を円滑に実施するための相互応援についての協定を締結しています。
し尿処理に関しては、甘楽西部環境衛生施設組合、富岡甘楽衛生施設組合及び多野
藤岡広域市町村圏振興整備組合との相互の協力支援体制について協定を締結しています。
また、群馬県は、社団法人群馬県環境保全協会、社団法人群馬県環境資源保全協会と群馬県内において震災が発生した場合において、し尿、浄化槽汚泥及び生活ごみの処理の協力に関する協定を締結しています。

52

第２章 震災廃棄物処理計画
表 ２－１１－１－３ 本市の震災廃棄物の処理に係る協定締結の状況
協 定 締 結 先協 定 名

協定締結年月日甘楽西部環境衛生施設組合
富岡甘楽衛生施設組合

し尿処理に関する相互支援協定書

平成 19 年 5 月 1 日

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合
群馬県内の市町村・清掃関係一部事務群馬県災害廃棄物等の処理に係る相互組合応援に関する協定書

平成 20 年 4 月 1 日

表 ２－１１－１－４ 群馬県の震災廃棄物の処理に係る協定締結の状況
協 定 締 結 先協 定 名

協定締結年月日

社団法人群馬県環境保全協会

災害時における廃棄物処理に関する協社団法人群馬県環境資源保全協会

定２－１１－２

平成 21 年 4 月 10 日

関係団体等との支援協力体制

１）関係団体との支援協力体制の確立に向けて
環境推進課は、大規模震災時に本市が行う震災廃棄物の処理に係る応急・復旧対策
業務に関して、市内及び県内において営業する事業者から必要な物資、資機材等、積極的かつ優先的に供給を得られる体制の確立に努めます。
兵庫県南部地震時の協定の事例や都県・他市の協定を締結している団体等の状況を考慮し、民間団体の支援を必要とする資機材・施設及び相互応援協定締結団体の例を
表 ２－１１－２－１、表 ２－１１－２－２に示し、今後の検討とします。
表 ２－１１－２－１ 民間団体の支援を必要とする資機材・施設（例）
項
解

体

目
・

撤

内
去

容

重機・運搬車両
重機・運搬車両
処理・処分設備

収

集

・

処

理
焼却処理施設、破砕選別処理施設
収集・処理に係る燃料

53

第２章 震災廃棄物処理計画
表 ２－１１－２－２ 相互応援協定締結団体（例）
項

目

団

体

（社）全国建設業協会（社）群馬県建設業協会
解

体

・

撤

去

（社）全国解体工事業団体連合会（社）群馬県解体工事業協会（社）全国中小建設業協会（社）全国産業廃棄物連合会

廃棄物の運搬・処理（社）群馬県環境資源保全協会（NPO）全国木材資源リサイクル協会連合会（社）全日本トラック協会（社）群馬県トラック協会（社）日本産業機械化協会

解

体

・

撤

去

（社）日本建設機械化協会

廃棄物の運搬・処理（社）日本建設機械工業会（社）全国建設機械器具リース業協会（社）鉄道貨物協会
全国石油業共済協同組合連合会、全国石油商業組合連合会

２－１１－３

最終処分場の確保

平常時の処理体制を基本として、委託契約している最終処分場で最終処分を行います
が、対応が困難な場合には、広域処分の検討、他市町村、管理型最終処分場を有する関係業者（産業廃棄物処理業者）の協力を要請するものとします。

54

第３章 水害廃棄物処理計画

第３章

水害廃棄物処理計画

３－１

基本方針及び処理対象

大規模な水害が発生した場合、水分を多く含んだごみが一時的に大量に発生することが予想されます。
また、交通の途絶等に伴い、一般家庭ごみについても平常時の収集・処理を行うことが困難になることも予想されることから、事前に十分な対策を講じておく必要があります。
本節では、水害廃棄物処理計画の基本方針及び処理対象を示します。

３－１－１

基本方針

水害廃棄物処理計画の基本方針は、次のとおりとします。

【水害廃棄物処理計画の基本方針】
a 衛生的な処理

d 環境に配慮した処理

b 迅速な処理e リサイクルの推進

c 計画的な処理f 安全な作業の確保

55

第３章 水害廃棄物処理計画
表 ３－１－１－１ 基本方針の内容
基 本 方 針内 容a 衛生的な処理

・水害時は、被災者の一時避難や上下水道施設の被災等の被害が想定される。その際に発生する家庭ごみやし尿については、生活衛生の確保を最重要事項として対応する。特に水分を含んだ畳等は、腐敗による悪臭が発生するため、衛生的な処理が必要となる。

b 迅速な処理・生活衛生の確保、地域復興の観点から、水害廃棄物の処理は時々刻々変化する状況に対応できるよう迅速な処理を行う。

c 計画的な処理

・水害による冠水、土砂崩れ等による道路の寸断、一時的に大量に発生する水害廃棄物に対応するため、仮置場を適正に配置し集積する。
集積した水害廃棄物は計画的に処理施設に搬入し処理する。
・特に大規模な水害が発生した場合、水害廃棄物の処理は、近隣市町村と連携して行う。
・水害廃棄物の処理の収束から平常の清掃業務に移行する時期等についても十分に考慮する。

d 環境に配慮した処理

・水害廃棄物は、十分に環境に配慮し処理を行う。特に不法投棄及び野焼きの防止には十分注意を払う。

e リサイクルの推進

・水害廃棄物は、現分別区分に合った分別収集で、リサイクルを推進する。

f 安全な作業の確保

・水害時の清掃業務は、通常と異なり、発生量やごみの組成、危険物の混入等が考えられることから、作業の安全性を確保するよう努め
る。

３－１－２

処理対象

水害廃棄物処理計画の処理対象は、次のとおりとします。
【水害廃棄物処理計画の処理対象】
a 生活ごみd 適正処理が困難な廃棄物

b 粗大ごみ

e し尿等

c 流木等

56

第３章 水害廃棄物処理計画
表 ３－１－２－１ 処理対象の内容
処 理 対 象内 容

a 生活ごみ・一般家庭や避難所での生活から発生する家庭ごみb 粗大ごみ・水害時に発生する畳や家具類

c 流木等

・水害時に発生する流木や土砂等

d 適正処理が困難な廃棄物

・平常時には収集しないもの（家電リサイクル法対象品目、大型のごみ、消火器、タイヤ等）
・アスベスト、ＰＣＢ等有害物質を含有したもの

e し尿等

・仮設便所のし尿や水没便槽からのし尿、浄化槽汚泥

３－１－３

水害廃棄物処理に係る基本フロー

平常時の処理フローを図 ３－１－３－１、水害廃棄物処理に係るフローを図 ３－１－３－２に示します。
水害廃棄物は、選別を徹底し、資源化を推進することにより処理・処分量を削減し、適正に処理します。また、被災していない家庭や避難所等から発生するもえるごみ、もえないごみ、資源ごみ、粗大ごみは、極力平常時と同様の収集運搬を維持することを基本にしますが、水害規模に応じて弾力的に検討し、処理を行います。
家庭ごみ
一般廃棄物

収集

もえるごみ

直接搬入

廃乾電池
廃蛍光管

もえないごみ粗大ごみ

図 ３－１－３－１ 平常時の処理フロー

57

エコ・コミュニティ事業

リサイクル

飲料容器（アルミ缶・スチール缶・ペットボトル）

廃乾電池、廃蛍光管、鉄類、アルミ類、

ガラスカレット

不燃残渣

焼却灰

ばいじん

最終処分（委託）

資源ごみ集団回収

粗大ごみ
処理施設

可燃物等

古紙類（新聞、雑誌、雑がみ、ダンボール、

紙パック）
・繊維類・アルミ缶

碓氷川クリーンセンター
ごみ焼却施設

エコ・コミュニティ事業
資源ごみ集団回収

第３章 水害廃棄物処理計画

家庭ごみ

避難所のごみ

被災地域

一般廃棄物

一般廃棄物

水害廃棄物

直接
搬入

平常時の
分別

直接
搬入

避難所での
分別排出

現場での選別

一次仮置場での選別・保管

本市で処理が困難な廃棄物

二次仮置場での
選別・保管

もえるごみ

もえないごみ

廃乾電池
廃蛍光管

粗大ごみ

碓氷川クリーンセンター

他の自治体・
民間の処理施設(本市ごみ処理施設被災時）

リサイクル

ガレキ等

廃蛍光管、ガラスカレット

最終処分（委託）

鉄類、アルミ類、廃乾電池、

不燃残渣

リサイクル

焼却灰、ばいじん

他の自治体・
民間の処理施設(本市ごみ処理施設被災時）

粗大ごみ
処理施設

可燃物等

コンクリート、建材、アスファルト等

ごみ
焼却施設

最終処分（委託）

委託処理

図 ３－１－３－２ 水害時の処理フロー

被災していない家庭からの一般廃棄物を排出（図 ３－１－３－２）する際は、平常時と同様にもえるごみ、もえないごみ、粗大ごみ、資源ごみに分別し排出することを基本とします。
もえるごみは、焼却施設で、もえないごみ、粗大ごみは、粗大ごみ処理施設で、資源
ごみは再生業者等で処理を行います。

58

第３章 水害廃棄物処理計画

避難所等から排出される一般廃棄物については、家庭ごみの収集運搬ルートに組み込
んで、定期的に収集することを基本とします。
水害廃棄物は、被災現場で、畳や家具などの粗大ごみ、木くず、可燃物、コンクリー
ト塊等に選別することを基本とします。
直接資源化できるものや中間処理後に発生する金属類等資源化が可能なものは、平常時と同様に資源化し、最終処分量の削減を図ることを基本とします。
なお、処理が困難なコンクリート塊や流木、倒木、土砂は、民間事業者に処分を委託することを基本とします。
被災現場での選別が困難な場合や、早急な撤去が必要等の緊急性の高い場合、選別物の一時的な保管が必要な場合は、水害廃棄物を仮置場で受け入れ、選別・一時保管後、適正に処理します。
碓氷川クリーンセンターについては、被災直後は、一般廃棄物の受け入れを一時的に停止し、施設の緊急点検を行います。この点検により、補修が必要となり、適正な処理を行うことが困難と判断した場合には、協定を締結している他自治体あるいは民間の処
理施設に処理を依頼し、処理能力を確保することを基本とします。
水害発生後の水害廃棄物、一般廃棄物の処理業務の基本的な流れについては、第２章
震災廃棄物処理計画の表 ２－１－３－１「 震災廃棄物等の処理業務の基本的な流れ（その１）（その２）」に準ずるものとします。この際、「震災」は「水害」に置き換えるものとします。
（以下、同様とします。
）

59

第３章 水害廃棄物処理計画

３－１－４

水害発生時のし尿処理に係る基本フロー

し尿処理に係るフローを図 ３－１－４－１に示します。
し尿等は平常時と同様に本市の施設で処理を行います。
仮設トイレの貯留量は、家庭の汲み取り便槽等に比較して少ないため避難所や避難場所の収集を定期的に行えるよう配慮します。
被災直後は、一時的にし尿等の収集や搬入の制限を行い、施設の点検を行います。し尿処理施設が被災した場合には、復旧までの間、他自治体の処理施設や下水道施設での適正処理を推進します。
下水道の機能低下あるいは、停止時においては、他自治体や民間事業者への協力要請、仮設の貯留・保管・処理施設を設置するなどして対応することとします。

家庭、避難所・避難場所の仮設トイレ等

浄化槽汚泥

し尿

碓氷川クリーンセンター被災時

碓氷川クリーンセンター
し尿処理施設利根川上流流域下水道
下水道施設※1

他の自治体・民間のし尿処理施設※1 下水道へ投入する際は、県及び本市上下水道部下水道課に協力を求め、投入量、投入する際の性状、投入場所等について協議・調整します。
図 ３－１－４－１ 処理フロー

水害発生後のし尿等処理業務の基本的な流れについては、第２章 震災廃棄物処理計画の表 ２－１－４－１「し尿等の処理業務の基本的な流れ（その１）
、
（その２）
」に準ず
るものとします。

60

第３章 水害廃棄物処理計画

３－２

想定水害と被害概要

３－２－１

本市に被害をもたらした過去の水害

本市に被害をもたらした過去の水害を表 ３－２－１－１に示します。
表 ３－２－１－１ 本市の水害履歴
地 域

被 災 年 月 日

記 録

中宿・板鼻浸水、堤防・橋りょう流出
増水２ｍ・寛保２年以来の出水
秋間・後閑 ・東横野等大雨のため山崩れ洪水により被
昭和１０年
害甚大
昭和２２年
カスリーン台風による被害
昭和２３年
アイオン台風による大洪水
昭和２４年
キティ台風による被害
台風７号 被害・住宅全壊 341.0 坪・半壊 881.8 坪
昭和３４年 ８月１３日
田畑流出埋没 3.2ha・山崩れ 15 箇所
昭和３８年
集中豪雨 秋間・後閑地区被害甚大
昭和４１年 ９月２５日
台風 26 号 上後閑被害甚大
昭和４３年 ８月 ２日
集中豪雨 後閑地区被害甚大
昭和５６年 ８月２２日・２３日 台風 15 号 板鼻地区多数家屋浸水
台風 10 号 市内全域強風による被害甚大
昭和５７年 ８月 １日・ ２日
家屋多数損壊昭和６３年 ８月２３日
集中豪雨 市内全域に被害～ ９月 １日
被害総額701,279 千円
平成 元年 ７月２９日
集 中 豪 雨 被害総額 43,267 千円
平成 元年 ８月２７日
台 風 17 号 被害総額 28,100 千円
平成 元年 ９月 ８日
集 中 豪 雨 被害総額 14,220 千円
平成 ３年 ８月３１日
台 風 14 号 被害総額 65,090 千円
明治２５年
碓氷峠 16 号トンネル東口で土砂崩れ 死者４名
大水害により死者多数 田畑、橋等被害甚大
明治４３年
死者 41 名昭和１０年
大水害により被害甚大 死者９名
昭和２５年
大雨のため熊の平駅構内で土砂崩れ 死者 50 名
昭和５９年
集中豪雨により上増田地内等で土砂崩れ等被害甚大
平成 ７年 ６月
集中豪雨により西横野地内で農地の冠水等被害甚大
平成 ９年 ６月
台風７号 碓氷峠で土砂崩れ 数か月間通行止
台風９号 各地で土砂崩れや農地等被害甚大
平成１９年 ９月
霧積温泉地区に避難勧告発令
明治４３年

旧安中市

旧松井田町

安中市

61

第３章 水害廃棄物処理計画

３－２－２

水害の想定

『安中市洪水ハザードマップ』では、概ね 100 年に 1 回程度起こる大雨（碓氷川流域
2 日間総雨量 354 ㎜）で、碓氷川がはん濫した場合に想定される浸水の状況をシュミレーションしています。
九十九川等も同様の状況が考えられますが、本計画では、被害が最も大きくなる可能性が高い碓氷川について、洪水ハザードマップにより求めたものを、想定する水害および被害とします。
表 ３－２－２－１ 想定する水害
項 目

想 定 値

総雨量（2 日間）

354mm

項 目

被害棟数

被害合計

３－３

避難者数

1,158 棟3,004 人浸水深 ～0.5m

89 棟

224 人

浸水深 0.5～1.0m

138 棟

360 人

浸水深 1.0～2.0m

436 棟

1,123 人浸水深 2.0～5.0m

495 棟

1,297 人

水害廃棄物発生量の推計

３－３－１

水害廃棄物の算出方法

本計画における水害による水害廃棄物量の算定方法は次のとおりです。
y : 水害廃棄物量
x1：床上浸水家屋数（0～49cm）

x2：床上浸水家屋数（50～99cm）

x3：床上浸水家屋数（100cm～）

x4：床下浸水家屋数（0～49cm）

y = ax1 + bx2 + cx3 + dx4 + e（最小二乗法により求めた）
y= 16.1 x1 +1.20 x2 +1.37 x3 -0.015 x4（切片 e を 0 とした場合）（出典：環境省 『水害廃棄物対策指針 添付資料』）

62

第３章 水害廃棄物処理計画

３－３－２

水害廃棄物予測結果

水害廃棄物 y は、2,157 トンと推定されます。
y = 16.1 x1※1 ＋ 1.20 x2 ＋ 1.37 x3 － 0.015 x4※1
y = 16.1 × 44.5 ＋ 1.20 × 138 ＋ 1.37 ×（436＋495）- 0.015 × 44.5
= 2,157 トン※1 x1 及び x4 については、浸水深 ～0.5m の棟数の半棟ずつを割り当てています。

表 ３－３－２－１に水害廃棄物予測量の内訳を、新潟県見附市の平成 16 年 7 月 13 日
豪雨水害時の水害廃棄物量（環境省 『水害廃棄物対策指針 添付資料』より）の比率を参考に按分し、想定しました。
表 ３－３－２－１ 水害廃棄物の内訳
見附市（参考）

内訳項目
可

燃

埋
資

源

排出量(t)

本市 排出量(t)

処理率

物

3,656

55%

1,186

立

2,078

31%

669

化

911

14%

302

6,645

100%

2,157

合 計

計算例：可燃物の場合
水害廃棄物総量 × 見附市可燃物の処理率 ＝ 2,157 × 0.55 ＝ 1,186 トン

３－３－３

一般廃棄物量の推計

１）水害時に発生する一般廃棄物
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－３－３ 「一般廃棄物量の推計」１）「震災時に発生する一般廃棄物」に準ずるものとします。
２）一般廃棄物の発生量（1）一般廃棄物の発生量
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－３－３ 「一般廃棄物量の推計」２）「一般廃棄物の発生量」(1)「一般廃棄物の発生量」に準ずるものとします。
３）適正処理が困難な廃棄物に関する処理方針
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－３－３ 「一般廃棄物量の推計」３）「適正処理が困難な廃棄物に関する処理方針」に準ずるものとします。

63

第３章 水害廃棄物処理計画

３－４

仮置場の確保

３－４－１

仮置場の選定１）土地利用の特性
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－４－２ 「仮置場の選定」１）「土地利用の特性」に準ずるものとします。
２）仮置場の選定方法（1）基本的な考え方
仮置場は中継機能を勘案しながら、水害廃棄物の発生量及び処理に要する時間に応じて、短期間の仮設集積所となる一次仮置場、中長期の仮設集積所となる二次仮置場の確保を検討しておく必要があります。なお、水害廃棄物は水分や土砂を含む廃棄物も多く、水害廃棄物から汚水が発生することも想定されます。土壌への浸透防止等の対策が必要となり、仮置場の選定にあたっては、汚水処理の状況や処理工
程への影響等を考慮する必要があります。また、被災状況によっては二次仮置場のみで良い場合もあり、状況に応じて必要となる仮置場の設置数を確保しなければなりません。仮置場の考え方は表 ３－４－１－１に示すとおりです。
表 ３－４－１－１ 仮置場の考え方（例）
区 分

目 的

仮置場としての利用場所

被災家庭や路上等に排出された水害廃棄・公園、グラウンド

物を早急に撤去するために、被災地域に一 ・公民館、本市が所有するその他施設内の敷地
一次仮置場

時的に設ける集積場所である。設置期間が・本市所有の空き地

数日から一週間程度の短期間の利用を目・利用可能な民有地（空き地、未利用農地等）的とする。
中間処理・再資源化が望まれる水害廃棄物

・防災計画指定一時保管場を保管するために設ける集積場所である。 ・公園、グラウンド
二次仮置場

設置期間が一次仮置場より長期間にわた・本市所有の空き地

り、分別作業等が行える広さを有すること

・廃棄物処理施設の敷地内が望ましい。

・利用可能な民有地（空き地、未利用農地等）（出典：環境省 『水害廃棄物対策指針 添付資料 資料 12』）（2）地域特性に応じた仮置場の選定
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－４－２ 「仮置場の選定」
２）「仮置場の選定方法」(2)「地域特性に応じた仮置場の選定」に準ずるものとします。

64

第３章 水害廃棄物処理計画３）確保済み仮置場
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－４－２ 「仮置場の選定」３）「確保済み仮置場」に準ずるものとします。
４）仮置場の設定の優先順位
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－４－２ 「仮置場の選定」４）「仮置場の設定の優先順位」に準ずるものとします。
５）必要な設備機器等
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－４－２ 「仮置場の選定」５）「必要な設備機器等」に準ずるものとします。

65

第３章 水害廃棄物処理計画

３－４－２

水害廃棄物発生量に基づく必要面積

１）一時保管する廃棄物
水害廃棄物の多くは水分を含んだ状態で排出され、そのままでは処理を行うことが困難である場合が多くなります。また、一度に大量に排出されるため、通常の体制では処理を行うことが困難です。そのため、水害廃棄物を処理するためには次に示す仮置場が必要となるものと考えられます。


道路上に出され、緊急的な除去が必要な廃棄物の一時的な仮置き

一般廃棄物処理施設の処理能力以上に搬入される廃棄物の仮置き

中間処理の前後における作業効率向上のための仮置き

他の施設又は最終処分場の処理能力や収集・運搬車両の輸送能力を超えることにより堆積した廃棄物の仮置き

２）必要面積の算出方法
水害廃棄物量の算定結果に基づき、必要となる仮置場の面積を次に示す式で算出します。水害廃棄物全量を仮置場に搬入するものとして算定します。
一次仮置場の規模(面積) ＝ 5.8m2/棟 × 全被害家屋数（棟）
二次仮置場の規模(面積) ＝ 3.5 m2/ｔ × 水害廃棄物量（ｔ）（出典：『水害廃棄物対策指針 添付資料（平成 17 年 6 月）
』資料 13【参考】仮置場の規模）

３）一次仮置場、二次仮置場の面積
表 ３－４－２－１に一次仮置場、二次仮置場の面積を想定した結果を示します。
表 ３－４－２－１ 一次仮置場、二次仮置場の面積
項 目

必要面積（m2）

備 考

一次仮置場

6,716 5.8m2/棟 × 全被害家屋数（棟） = 5.8 × 1,158

二次仮置場

7,550 3.5m2/t × 水害廃棄物量（t） = 3.5 × 2,157

66

第３章 水害廃棄物処理計画

３－５

仮置場の運営

３－５－１

配置計画

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－５－１ 「配置計画」に準ずる
ものとします。
３－５－２

仮置場への水害廃棄物の受入

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－５－２ 「仮置場への震災廃棄物の受入」に準ずるものとします。
３－５－３

水害廃棄物の受入基準

１）受入可能廃棄物
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－５－３ 「震災廃棄物の受入基準」１）「受入可能廃棄物」に準ずるものとします。
２）分別の徹底
水害時は、各家庭から、河川の決壊により泥水を多く被ったごみが、大量かつ一時に排出されます。これらの廃棄物を適正な処理及び資源化を行う上で、なるべく多くの廃棄物に分別することが重要です。また、これらの廃棄物を処理・処分する前には、解体現場において、破砕やふるい等により脱泥処理することが必要です。
そこで、解体現場において、処理の効率化及び資源化の向上を目的に次のとおり分
別することを基本とします。

① 木くず（柱、板等）
② 可燃物
③ 流木等
④ 畳、ふすま、木製家具等⑤ コンクリート塊（可能な限り 30 ㎝程度以下に粉砕）⑥ 金属くず（鉄筋、鉄骨、サッシ等）⑦ 不燃物（瓦、レンガ、ガラス、アスファルト、土砂、石等）⑧ 混合物（以上を最大限分別した後の混合廃棄物）

なお、仮置場の確保状況や処理の見通しによっては、さらに細かい分別を実施することも検討します。

67

第３章 水害廃棄物処理計画

３）倒壊建物の解体・撤去の主体
倒壊建物の解体・撤去は、所有者が自己責任において行うことが原則となっています。しかし、被害が甚大であった場合には、補助等を実施しています。
例としては、表 ３－５－３－１のようなものがあります。
表 ３－５－３－１ 倒壊建物の解体・撤去費用等の補助
発生年月

水害名

主な被災地

補助金等

適用法令等

平成 22 年梅雨
平成 22 年 6 月
前線による大～7 月
雨災害

鹿児島県（曽於市）、長野県（飯田市(旧南信濃村の区域)）、広島県（呉市(旧安浦町及び旧川尻町の区域)、庄原市）、山口県（美祢市、山陽小野田市）、岐阜県（八百津町）

全壊または、半壊の場合等に最高 300 万円を限度とする生活費や住宅の解体費用等を支給する。（＊1）

被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金支給制度を適用（＊2）

10 月 20 日から
鹿児島県奄美平成 22 年 10 月
地方における
大雨災害

鹿児島県（奄美市、龍郷町） ＊1 と同様

福島県（只見町、金山町、南会津町）、新潟県（長岡市(旧新潟・福島豪雨
平成 23 年 7 月
栃尾市の区域)、三条市、加 ＊1 と同様
災害
茂市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、阿賀町）
三重県（熊野市、南牟婁郡紀宝町）、奈良県（五條市、吉平成 23 年 8 月 台風第 12 号
野郡天川村、同野迫川村、同 ＊1 と同様十津川村）、和歌山県（県内全域）、岡山県（玉野市）
青森県（三戸郡南部町）
平成 23 年 9 月 台風第 15 号
福島県（郡山市）＊1 と同様宮城県（石巻市）
9月25日からの鹿児島県奄美鹿児島県
平成 23 年 9 月＊1 と同様地方における（大島郡瀬戸内町）
大雨災害
11月2日からの鹿児島県奄美鹿児島県
平成 23 年 11 月
＊1 と同様地方における（大島郡瀬戸内町）
大雨災害

68＊2 と同様＊2 と同様＊2 と同様＊2 と同様＊2 と同様＊2 と同様

第３章 水害廃棄物処理計画

４）安全対策及び環境保全
仮置場においては、環境保全上の配慮が必要な廃棄物が混合しています。これら仮置場に搬入される廃棄物の性状を事前に把握し、飛散流出の防止、有害物その他適正な保管が必要なものである旨を表示するなどの措置を行う必要があります。
発火しやすい廃棄物が混入している場合があるため、関係者以外の人が近づかない
よう警備員を配置したり、発火した場合を考慮して消火器の設置をしたり、消防署との連携を推進します。
二次公害防止対策として、粉じん対策用散水、汚水処理、ネットや柵により飛散を防止します。有機物については、消毒剤脱臭剤等により腐敗・発酵による悪臭及び害虫発生を防止する必要があり、特に水分を含んだ畳は悪臭を発するので優先的に資源化・焼却処分していきます。
水害廃棄物からは、汚水が発生することが多いため、仮置場として利用する場所によっては、汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、シートや仮舗装等で汚水が土壌に浸透するのを防ぎ、排水溝、排水処理設備等を設けます。
環境影響という観点から、有害物質・その他の適正な保管が必要なものについてまとめたものについては、第２章 震災廃棄物処理計画の２－５－３ 「震災廃棄物の受入基準」４）「安全対策及び環境保全」の表 ２－５－３－２に準ずるものとします。

69

第３章 水害廃棄物処理計画

３－５－４

水害廃棄物の保管

１）保管方法
適正処理、資源化を踏まえ、分別して搬入された廃棄物の種類ごとに区分し保管します。
２）配置イメージ
二次仮置場の配置イメージを図 ３－５－４－１に示します。
道 路

出入口
受付

不燃物

一 方 通 行パソコン

積み下ろし、選別などの作業スペース

一 方 通 行

家電 4 品目

一 方 通 行

処理困難物

可燃・不燃
混合物

コンクリー
一 方 通 行

ト塊
金属くず

木くず

流木等

畳、ふすま、

可燃物

木製家具等

図 ３－５－４－１ 二次仮置場の配置イメージ

３－５－５

処理施設の設置

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－５－５ 「処理施設の設置」に準ずるものとします。
３－５－６

仮置場への搬入ルート

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－５－６ 「仮置場への搬入ルート」に準ずるものとします。

70

第３章 水害廃棄物処理計画

３－６

一般廃棄物の処理

３－６－１

一般廃棄物の処理

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－６－１ 「一般廃棄物の処理」に準ずるものとします。
３－６－２

被災状況に応じた対応

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－６－２ 「被災状況に応じた対応」に準ずるものとします。
３－６－３

必要となる処理日数

１）前提条件
水害時に本市焼却処理施設が使用可能であった場合の水害廃棄物の焼却能力を検討します。次の項目を前提に検討します。
【前提条件】○ 想定される可燃系水害廃棄物の量：1,186 t（表 ３－３－２－１水害廃棄物の内訳）○ 碓氷川クリーンセンターごみ処理施設の処理能力：135ｔ/日○ 平成 22 年度の焼却処理実績量：19,207t/年
２）必要となる処理日数
水害廃棄物の焼却処理量 1,186 トンを碓氷川クリーンセンターで一般廃棄物と並行して処理した場合にかかる日数は、23 日と予測できます。
なお、施設の老朽化による能力低下等は考慮していないため、水害廃棄物の性状も含め十分検討の上、見直しを行う必要があります。
表 ３－６－３－１ 必要となる処理日数
項 目

値

計 算 等

焼却処理対象量1,186t 表 ３－３－２－１より稼働日数

308 日 平成 22 年度碓氷川クリーンセンター実績

施設処理能力135t/日 碓氷川クリーンセンター1 日当たりの処理能力

一般廃棄物処理量84t/日 19,207t/年÷308 日÷調整稼働率 ※1（0.96）÷実稼働率 ※2（0.77）

水害廃棄物処理可能量

51t/日 135t/日－84t/日

水害廃棄物処理期間

23 日 1,186t÷51t/日※1 調整稼働率（0.96）（出典：『ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版』）
※2 実 稼 働 率（0.77）（出典：『ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版』）

71

第３章 水害廃棄物処理計画

３－６－４

石綿（アスベスト）の対応

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－６－４ 「石綿（アスベスト）の対応」に準ずるものとします。

３－７

し尿処理対策３－７－１

し尿処理体制の確保

１）被災状況の想定
し尿処理に関する平成 22 年度実績については、総人口※161,053 人、下水道人口
16,607 人、合併浄化槽人口 13,218 人、単独処理浄化槽人口 23,888 人、し尿収集人口7,340 人となっています。し尿処理施設の処理対象人口は、浄化槽人口とし尿収集人
口の合計 44,446 人であり、総人口の約 73%となっています。
水害時には、汲取り便所の便槽や浄化槽は水没したり、槽内に雨水や土砂等が流入したりすることがあることから、公衆衛生上の観点から被災後、速やかに汲取り、清掃及び周辺の消毒が必要です。また、下水道施設が被災していない場合は、下水道機能を維持し、使用できるようにする必要があります。
し尿・浄化槽の処理に際して想定しておくべき被災状況を表 ３－７－１－１に示します。
便槽や浄化槽の破損、収集作業の遅れ、し尿処理施設の被災による処理の停滞等が想定され、こうした状況への対応が必要となります。
表 ３－７－１－１ し尿処理に係る被災による影響の想定段階
項目
汲み取り便槽

収 集 前

収 集

便槽の破損
水没

収集の遅延

浄化槽の破損
浄化槽

処 理

収集の制限

し尿処理施設の被災

断水、停電
水没

※1 総人口は、平成 22 年 10 月 1 日現在の『群馬県移動人口調査』より引用しています。

72

第３章 水害廃棄物処理計画

３－７－２

し尿発生量の推計

１）被害予測『安中市洪水ハザードマップ』より想定する床下、床上浸水被害者数は、3,004 人です。
（表 ３－２－２－１参照）本計画における水害によるし尿発生量の算定方法は次に示すとおりです。

① し尿発生量＝（ 仮設トイレ必要人数＋非水洗化区域し尿収集人口 ）×1 人 1 日平均排出量② 仮設トイレ必要人数＝避難者数③ 非水洗化区域し尿収集人口＝汲み取り人口 － 避難者数 ×（ 汲み取り人口※1 ÷ 総人口 ）※1 汲み取り人口：計画収集人口④ 1 人 1 日平均排出量※2＝1.93 L/人・日※2 1 人 1 日平均排出量：平成 22 年度実績より 5,167,120 L÷ 7,340 人÷ 365 日 =1.93 L/人・日⑤ 仮設トイレ必要設置数＝仮設トイレ必要人数 ÷ 仮設トイレ設置目安⑥ 仮設トイレ設置目安＝仮設トイレの容量※3 ÷ し尿の 1 人 1 日平均排出量 ÷ 収集計画（日）※4※3 仮設トイレの容量：『千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針』を参考に、仮設トイレの平均
的容量=400L とします。
※4 収集計画：『千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針』を参考に、3 日に 1 度の収集とします。

73

第３章 水害廃棄物処理計画２）し尿発生量予測結果
仮設トイレの必要人数は、避難者数の 3,004 人と予測されます。また、その際の 1
日当たりのし尿発生量は、19kL となり、仮設トイレの必要設置数は、44 基と予測されます。
表 ３－７－２－１ 仮設トイレ必要人数、し尿発生量、必要仮設トイレ基数
項 目
仮設トイレ必要人数
避難者数

単位

記号

値

備 考

※1

人

3,004

②

人

3,004

a

a = 3,004『安中市洪水ハザードマップ』より碓氷川が氾濫した場合の想定避難者数（表 ３－２－２－１参照）
b – a × ( b÷総人口)

非水洗化区域し尿収集人口

人

6,979

③

=7,340-3,004×(7,340÷61,053)
総人口：平成 22 年 10 月 1 日現在の「群馬県移動人口調査」によるくみ取り人口水害時し尿収集必要人数

し尿の発生原単位

人

7,340

b

人

9,983

⑦

L/人・日

1.93

④

1 日当たりし尿発生量

kL/日

19

①

仮設トイレ設置目安

人／基

69

⑥

仮設トイレ必要設置数

基

44

⑤

平成 22 年度実績データ②+③= 3,004 + 6,979
平成 22 年度実績より
5,167,120 L ÷ 7,340 人 ÷ 365 日 = 1.93 L/人・日⑦×④÷ 1,000 = 9,983 ×1.93 ÷ 1,000
400L(仮設トイレ平均容量)÷④÷3 日（収集計画）=400 ÷ 1.93 ÷ 3② ÷ ⑥ = 3,004 ÷ 69

※1 記号①～⑥は、前頁の算定方法の記号と対応しています。

３）仮設トイレ
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－７－２ 「し尿発生量の推計」
３）「仮設トイレ」に準ずるものとします。
４）収集・運搬
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－７－２ 「し尿発生量の推計」
４）「収集・運搬」に準ずるものとします。
５）処理
本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－７－２ 「し尿発生量の推計」
５）「処理」に準ずるものとします。
ただし、水害時は、汲み取りトイレの便槽や浄化槽は床下浸水程度の被害であっても水没したり、槽内に雨水・土砂等が流入したりすることがあるので、公衆衛生上の観点から被災後速やかに汲み取り、清掃及び周辺の消毒が必要となります。

74

第３章 水害廃棄物処理計画

３－８

水害に対応した一般廃棄物処理施設の整備

３－８－１

一般廃棄物処理施設の整備

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－８－１ 「一般廃棄物処理施設の整備」に準ずるものとします。
３－８－２

施設被災時の応急対策

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－８－２ 「施設被災時の応急対策」に準ずるものとします。

３－９

組織体制の整備

３－９－１

組織体制

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－９－１ 「組織体制」に準ずる
ものとします。
３－９－２

環境推進班、クリーンセンター班に区分けした体制及び内容

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－９－２ 「環境推進班、クリーンセンター班に区分けした体制及び内容」に準ずるものとします。
３－９－３

各班の役割

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－９－３ 「各班の役割」に準ずるものとします。
３－９－４

安全で安定した処理を継続するために本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－９－４ 「安全で安定した処理を継続するために」に準ずるものとします。

75

第３章 水害廃棄物処理計画

３－１０ 周知及び広報活動
３－１０－１

広報体制の整備

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－１０－１ 「広報体制の整備」に準ずるものとします。
３－１０－２

特別収集・処理体制への移行宣言及び終了宣言

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－１０－２ 「特別収集・処理体制への移行宣言及び終了宣言」に準ずるものとします。
３－１０－３

広報する内容本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－１０－３ 「広報する内容」に準ずるものとします。
３－１０－４

啓発活動

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－１０－４ 「啓発活動」に準ずるものとします。

76

第３章 水害廃棄物処理計画

３－１１ 支援・協力体制の整備
３－１１－１

支援・協力体制の現状

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－１１－１ 「支援・協力体制の現状」に準ずるものとします。
３－１１－２

関係団体等との支援協力体制

１）関係団体との支援協力体制の確立に向けて
環境推進課は、大規模水害時に本市が行う水害廃棄物の処理に係る応急・復旧対策
業務に関して、市内及び県内において営業する事業者から必要な物資、資機材等、積極的かつ優先的に供給を得られる体制の確立に努めます。
兵庫県の淡路地域、但馬地域を中心に豪雨被害をもたらした平成 16 年 10 月の台風
第 23 号による豪雨災害時の協力体制の事例や都県・他市の協定を締結している団体等の状況を考慮し、民間団体の支援を必要とする資機材・施設及び相互応援協定締結団
体の例については、第２章 震災廃棄物処理計画の表 ２－１１－２－１「民間団体の支援を必要とする資機材・施設（例）」、表 ２－１１－２－２「相互応援協定締結団体（例）」に準じ、今後の検討とします。
３－１１－３

最終処分場の確保

本項目については、第２章 震災廃棄物処理計画の２－１１－３ 「最終処分場の確保」に準ずるものとします。

77

安中市災害廃棄物処理計画
平成２４年３月

発

行

安中市

編

集

市民部

環境推進課 廃棄物対策係〒 379-0192
群 馬 県 安 中 市 安 中 1-23-13
ＴＥＬ 027-382-1111
ＦＡＸ 027-381-7020
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.city.annaka.gunma.jp/
この冊子は、再生紙を使用しています。