大船渡市総合発展計画実施計画実施状況報告書（平成 21 年度事業分）

大船渡市総合発展計画実施計画の実施状況（１）大綱別集計表（単位：千円）施区事

1 潤いに満ち 2 自然豊かな 3 安全なまち
た快適な都市 環境の保全と づくりの推進
環境の創造
創造

分

策の大

綱

4 安心が確保 5 豊かな市民 6 豊かな心を 7 相互に理解 8 自立した行
されたまちづく 生活を実現す 育む人づくりの し尊重し合う地 政経営の確立
りの推進
る産業の振興 推進
域社会の実現合計

業

費1,178,448

1,707,845

189,454

131,492

4,584,068

1,068,507

0

162,300 9,022,114 Ａ

国

庫275,200

547,051

13,80001,064,989

90,05400 1,991,094

県費

012,051

016,661

1,199,111

1,800

0

0 1,229,623

地 方 債

685,300

451,900

141,900

75,7002,054,070

766,000

0

0 4,174,870

そ の 他

72,60030,300030,75026,92673,27600

一般財源

145,348666,543

33,754

8,381

238,972

137,3770

162,300 1,392,675

計画- 176 -

額事

233,852

業

費1,009,803

1,464,360

209,817

203,792

1,533,940

812,2150

158,620 5,392,547 Ｂ国

庫

382,410415,894

108,537

21,455

341,426

330,8540

0 1,600,576

県

費

09,365045,214536,735

450

00

地 方 債

456,300

367,200

67,600115,600442,000

295,200

0

0 1,743,900

そ の 他

54,14435,2550122

27,55554,62300

一般財源

116,949

636,646

33,68021,401

186,224

131,0880

実施額

実 施 率(Ｂ/Ａ)

59.8%

‑ 1 ‑

591,764

171,699

158,620 1,284,608

（２）大船渡市総合発展計画実施計画について
本計画は、大船渡市総合発展計画後期基本計画との整合を図りつつ、施策の基本方針を具現化するために必要な主要事業を計画的に推進するために策定している。

（３）大綱別実施状況について
大綱１

潤いに満ちた快適な都市環境の創造

活力ある産業活動と快適な市民生活を支えていくために、恵まれた自然と調和した都市・生活環境基盤の整備を図り、潤いに満ちた快適な都市環境の創造に努めた。
【主な取り組み】「良好な生活空間の創造」として、猪川町の長谷堂線、大船渡町の田茂山明神前線（赤沢工区）
をはじめ、辺地対策として三陸町崎浜地区の小壁線、三陸町吉浜地区の増舘線の整備を継続して行ったほか、新たに盛町の盛中央線に取り組むなど、日常生活の基盤である市道の計画的な整備と、適切な維持管理に努めた。
第 5 水源設備整備や簡易水道送配水管等施設整備に引き続き取り組むなど、未給水地域の解消や水圧不足への対策、安全で安定した水道水の供給に努めた。
赤崎町の市営住宅中井団地の住戸及び屋根等の大規模修繕を計画的に推進したほか、大船渡町の加茂公園の整備を行い、快適な住環境、憩いの場の整備に努めた。
「交流基盤の充実」として、バス事業者が廃止した路線の代替バスを運行したほか、複数の市町村を結ぶ広域生活バス路線維持のため補助を行い、交通弱者の移動手段の確保に努めた。
「港湾物流ネットワークの構築」として、岩手県事業として施工された永浜・山口地区等の港湾整備事業費負担金により、多目的国際ターミナルの整備を促進した。
【主な事業】
事業名

決算額(千円)内容

測量調査設計、用地買収、補償、道路改良舗装工事

小壁線道路改良事業

110,806

長谷堂線道路改良事業

90,304 補償、道路改良舗装工事

田茂山明神前線（赤沢工区）道路新設事業

41,791 交通量調査、用地買収、道路改良舗装工事

増舘線道路改良事業

36,509 道路改良舗装工事

盛中央線道路改良事業

36,342 測量設計、道路改良舗装工事

水道施設整備事業

247,365

第 5 水源機械・電気・計装設備整備、配水管布設

住戸改善事業

19,999

住宅改善 4 戸、住戸、屋根及び屋外給水管設備
等大規模修繕（中井団地）

都市公園機能強化施設整備事業

49,512 加茂公園整備

港湾整備事業

36,835 港湾整備国庫補助事業負担金

‑ 2 ‑

大綱２

自然豊かな環境の保全と創造

将来にわたり、恵まれた自然を共有の財産として次世代に継承していくため、資源を大切にし、地球環境の保全に貢献できるまちづくりを進めた。
【主な取り組み】「環境の保全と共生」の推進として、公共下水道事業の認可区域における計画的な管渠整備に努めたほか、公共下水道区域外においても漁業集落排水施設整備事業及び浄化槽設置整備事業を推進し、港湾や河川環境の保全に努めた。
「廃棄物の排出抑制と適正処理」として、岩手沿岸南部広域環境組合の新ごみ処理施設の整備に関係市町と連携して取り組んだほか、大船渡地区環境衛生組合が実施する集団資源回収への奨励金交付やごみ減量啓発活動（清掃美化運動）の実施など、ごみの減量及び資源循環型社会へ向けた取り組みを推進した。
【主な事業】
事業名

決算額(千円)内容

公共下水道事業（建設）812,510 管渠工事

浄化槽設置整備事業

浄化槽の設置希望者からの申請に基づく補26,769 助金の交付 実績基数 63 基

岩手沿岸南部広域環境組合ごみ処理施設等建設事業

125,777 広域ごみ処理施設等建設に伴う負担金

大船渡地区環境衛生組合ごみ収集・処理事業

278,473 広域ごみ処理に伴う委託料

気仙広域連合施設の維持管理事業

104,189 施設の維持管理事業に伴う負担金

大綱３

安全なまちづくりの推進

災害や複雑多様化する犯罪から市民の生命財産を守るため、防災対策や消防力の充実を図る
とともに、交通安全や防犯対策を推進し、安全なまちづくりを進めた。
【主な取り組み】「防災対策の推進」として、末崎町の小細浦川の改修をはじめ、三陸町綾里地区の野々前 1号の測量設計の実施、防災行政無線難聴地域解消のための無線子局の設置、小中学校施設の耐震診断、救急車両等が進入困難な市道の道路改良舗装など、各種防災対策の強化に努めた。
「消防・救急・救助体制の充実」として、消防屯所の新築、消防ポンプ自動車等を更新し、防災・救急体制等の充実に努めた。
「交通安全対策の推進」として、道路反射鏡やガードレール等の設置を行い、交通安全施設の整備及び充実に努めた。
【主な事業】事

業

名

決算額(千円)内容

河川改修事業21,193 小細浦川改修工事、野々前 1 号測量調査設計

防災行政無線整備事業

新設（大浜沿岸子局、千歳沿岸子局、善蔵敷
20,450 子局、川原配水池子局、内ノ目子局、大野簡
易子局、上石橋簡易子局）、改修（大洞子局）

‑ 3 ‑

事

業

名

決算額(千円)

義務教育施設整備事業（耐震診断実
施事業）内

容

耐震第 2 次診断（猪川小、越喜来小、崎浜小、30,625 第一中、赤崎中）
救急車両等が進入困難な市道の道路改良舗
43,795 装等（沼田 3 号線、中野桑原線、崎浜上横 2号線の用地買収、補償、工事等）

防災まちづくり事業

16,967 消防屯所新築（港）14,595 消防ポンプ自動車更新（港）消防施設整備事業
14,963 小型動力ポンプ付積載車更新（長崎、岩崎）
23,303 防火水槽（平、茶屋前、跡浜、扇洞）
交通安全施設整備事業

大綱４

6,999 施設整備（道路反射鏡、ガードレール等）

安心が確保されたまちづくりの推進

子どもから高齢者まで、全ての市民が生涯にわたり安心していきいきと暮らせる地域社会を築くため、保健・医療・福祉の連携のもとに、健康と安心が確保されたまちづくりを進めた。
【主な取り組み】「子育て支援の推進」として、放課後児童クラブを引き続き設置し、子育て支援体制の充実に努めた。
「生涯にわたる健康づくりの推進」として、国保診療所を改築し、地域医療体制の充実に努めた。
【主な事業】
事業名

決算額(千円)内容

放課後児童健全育成事業

放課後児童クラブの設置（猪川小、大船渡北
79,552 小、末崎小、盛小、赤崎小、立根小）
放課後児童クラブ室整備（猪川小、盛小）

綾里診療所・歯科診療所改築事業

124,240 綾里診療所・歯科診療所改築

大綱５

豊かな市民生活を実現する産業の振興

多角的な産業構造に支えられている本市の経済を発展させていくために、海を中心とする地域特性を生かした既存の地場産業の振興を図るとともに、地域資源を活用した新たな産業の創出や市内商工業への支援等を総合的に進めた。
【主な取り組み】「地域活力を担う水産業の振興」として、三陸漁場の水揚げ拠点施設として県下最大規模を誇る大船渡魚市場の建設工事を実施したほか、泊里、砂子浜、碁石の漁港において防波堤や船揚場等の改良工事を行い、漁業基盤の整備に努めた。
「産地化を目指した農林業の振興」として、市有林の整備、森林病害虫等の防除や、シカの食害防止のための防護網設置などを実施し、林業の振興及び森林整備意欲の向上に努めた。
「活気あふれる商業の振興」として、JR 大船渡駅東西自由通路の整備に係る基本設計を実‑ 4 ‑

施した。
「地域経済を支える鉱工業の振興」として、国際貿易コンテナ定期航路利用荷主への支援を図り、集荷力と競争力の増強に努めた。
また、北里大学海洋生命科学部等との産学官連携交流事業により、共同研究及び産学官の連携を推進し、新事業や新分野への進出を支援した。
「豊かな地域資源を活用した観光の振興」として、三陸・大船渡夏まつり等各種イベントの開催や、大船渡市観光物産協会への運営支援、遊 YOU 亭夏虫施設の改修工事及びふるさとふれあい公園の遊具改修を通じて、観光客の誘致に努めた。
【主な事業】
事業名

決算額(千円)内容

大船渡魚市場整備事業

724,766 魚市場工事、人工地盤工事等

泊里漁港整備事業

60,001 南防波堤嵩上工事

砂子浜漁港整備事業

92,009碁石漁港整備事業

50,866 河川改修工事

森林整備事業

30,669カモシカ防護網設置事業

1,086 防護網設置（猪川町、赤崎町、三陸町綾里）

大船渡駅周辺環境整備事業

10,500 基本設計

国際貿易コンテナ定期航路利用奨励事業

14,400 コンテナ航路の利用荷主に対する補助

観光イベント推進事業

14,000

観光物産振興事業

11,000 大船渡市観光物産協会補助金

鹿の森公園施設整備事業

71,743大綱６船揚場改良工事、西護岸嵩上工事、トイレ１棟建築

市有林整備（新植、下刈、除間伐、天然林改良、緩衝施設設置）

三陸・大船渡夏まつり等各種イベント実行委員会負担金
内外装改修、屋根塗装、トイレ改修、給湯設
備更新、公園遊具・トイレ改修等

豊かな心を育む人づくりの推進

心身ともに健全な子供の育成を推進するとともに、市民が生涯にわたって学び、スポーツやレクリエーションを楽しむことが出来るよう、教育、文化、体育等の各分野の振興に努めた。
【主な取り組み】「生涯学習の推進」として、綾里地区公民館、綾里地域振興出張所等からなる綾里地区コミュニティ施設の新築工事を実施した。
「幼児教育の充実」として、吉浜地区幼保一体型施設整備事業に着手し、「義務教育の充実」
として、盛小学校の改築工事を実施した。また、各小中学校に対し教育用コンピュータの整備を引き続き行い、教育環境の整備、充実に努めた。
「地域文化の伝承と創造」として、利用者の利便を図るため大船渡市民文化会館の駐車場等を整備するとともに、自主事業の企画・実施等を通じて、芸術文化の普及・育成、市民交流の推進に努めた。

‑ 5 ‑【主な事業】
事業名

決算額(千円)

綾里地区コミュニティ施設整備事業
吉浜地区幼保一体型施設整備事業

内

容107,383 綾里地区コミュニティ施設工事等
6,550 地質調査

義務教育施設整備事業(校舎改築･大規模改造事業)
義務教育施設整備事業(教育用コンピュータ整備事業)

513,839 盛小学校校舎改築Ⅰ期工事
59,696 コンピュータリース

体育施設改修事業

5,699 市営球場防球ネット設置工事

市民文化会館整備事業

70,369 駐車場整備及び階段設置工事等大綱７

相互に理解し尊重し合う地域社会の実現

市民一人ひとりが、人権の尊重や男女共同参画の意識を持ち、すべての人がお互いを認め合い、共に協力して暮らせる地域社会づくりを進めた。
【主な取り組み】「人権の尊重と男女共同参画社会の構築」として、関係機関・団体と連携しながら第 2 次大船渡市男女共同参画行動計画に基づく施策を総合的に推進した。
「共に生きる地域づくりの推進」として、共に協力し助けあう地域社会づくりのため、市民運動推進協議会への支援を行い、家庭・学校・地域・職場・団体などの自主的な実践活動の推進に努めた。
「地域間交流の推進」として、大船渡市国際交流協会、銀河連邦サンリクオオフナト共和国の運営支援を行い、文化、経済交流の推進に努めた。
大綱８

自立した行政経営の確立

行政改革大綱及び実施計画に基づき、行政評価及び電子自治体の推進などにより、業務の効率化、定員管理の適正化等を進めた。
【主な取り組み】「効率的で質の高い行政運営の推進」として、職員用情報システムの適正な運用管理に努めるとともに、公共施設に整備した市民向け情報端末の維持管理を行ったほか、電子自治体の構築に努めた。
また、平成 15 年度に策定したマスタープランに基づき、施策や事務事業の個別評価など行政評価を進め、評価結果公表の実施により、成果重視の行政運営を推進した。
【主な事業】
事業名

決算額(千円)内容

行政事務ＯＡ化推進事業

124,739 市総合行政情報システム維持及び更新

電子自治体推進事業

31,729 電子自治体構築のためのシステム導入等‑ 6 ‑