ヘ）取組による効果計
４０９百万円(イ)＋１００百万円(ロ)＋０百万円(ハ)＋４３百万円(二)＝５５２百万円③目標値(平成２６年)
前記①②から、目標年次における中心市街地商店街の年間小売販売額は、２,４７０百万円とする。
１,９２１百万円（①）＋５５２百万円（②）＝２,４７３百万円 ≒ ２,４７０百万円[４] フ ォ ロ ー ア ッ プ に つ い て（１）中心市街地の歩行者・自転車通行量
事業の進捗状況について毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じていくとともに、計画期間の中間年度にあたる平成２３年度には数値目標の達成状況を検証し、必要に応じて目標達成に向けた改善措置を講じる。
また、計画期間の最終年度終了後についても再度検証等を行う。
（２）中心市街地商店街の年間小売販売額
事業の進捗状況について毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じていくとともに、計画期間の中間年度にあたる平成２３年度には数値目標の達成状況を検証し、必要に応じて目標達成に向けた改善措置を講じる。
また、計画期間の最終年度終了後についても再度検証等を行う。

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項［１］市街地の整備改善の必要性（１）現状分析
本市の中心市街地は、中世千葉氏、近世小城鍋島氏の城下町としての歴史と伝統が色濃く残る地域である。こうした地域遺産は、小城のまちの輪郭を作る重要な要素でもある。
しかし、これまでの道路整備は大部分が日常生活に供するためのものであり、梧竹通
りを除いて、小城公園周辺や小路・通りなどの文化遺産の付加価値の向上を図るための景観に配慮した歩行空間の整備が進んでいない状況である。特に商業が集積する小城本
町通り商店街地域では、昭和以前に建てられた木造建築も多く、道路等の環境改善面においては、整備が進んでいない状況である。現在、小城本町通りでは、都市計画道路小城駅千葉公園線（県事業）の整備が進められているが、用地交渉や事業予算の確保等の68

問題により安全な歩行空間の整備が遅れている。
また、ＪＲ小城駅は、駅前交通広場に十分な駐車場、駐輪場の確保ができていな状況
から鉄道利用時間帯における安全な歩行空間の確保が困難な上に、慢性的な交通渋滞を招くなど中心市街地の都市活動を阻害する要因となっている。
中心市街地の駐車場については、空き家となった土地がその都度、駐車場化している状況であり、小規模の駐車場がまちなかに散在している。そのため、量的に確保されていても、アクセス面や場所がわかりにくいこと等、また公共駐車場が適所において量的に少ないことなどから利用しにくい状況にある。
本市中心市街地の特長は、本市のシンボルである小城公園（日本の歴史公園 100 選、
日本さくら名所百選）があり、広大なパブリックスペースと歴史・文化ゾーンを形成していることがあげられる。小城公園は、都市生活に必要な都市緑地空間と拠点的機能を活かし、市民の利便性の向上及び観光客の観光スポット等を提供しているが、エントラ
ンスの未整備や大型観光バス等の駐車場が確保されていないことから、観光ルートの設定としては不十分な状況である。
（２）事業の必要性
現状分析を踏まえて、活性化を図る上では、地域住民の安全・安心の生活空間整備とともに、来街者の利便性、快適性の向上が不可欠であり、市街地の整備改善の必要性がある。
中心市街地の輪郭となる歴史・文化遺産を活かすために、歴史的建造物等の復元・保存に取り組むとともに、街路や道路（小路）、公園及び説明案内板等を整備することにより、安全かつ、快適で景観に配慮された魅力的な歩行空間整備や電線類の地中化の促進、風情のある回遊道路整備等を推進する必要がある。
また、長崎自動車道小城パーキングエリアにＥＴＣ対応のスマートインターチェンジの整備や、マイカー及び大型観光バス対応の駐車場、道路案内サインの整備により、中心市街地へのアクセス性の向上を図る必要がある。
さらに、中心市街地の玄関口に相応しい景観に配慮したＪＲ小城駅周辺環境整備は、
少子高齢社会に備えて鉄道や路線バスなども含めた公共交通の拠点性と結節性を高める
上で、必要な事業である。駅舎及び駅前広場のバリアフリー化や公共交通機関相互の乗り継ぎの簡便化への対応を行い、駅周辺において民間事業者による建物の更新を促進していく必要がある。
（３）フォローアップの考え方
事業の進捗状況について毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じる。
［２］具体的事業の内容（1）法に定める特別の措置に関連する事業該当なし（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

69

事業名、内容及び実施

実施

目標達成のための位置付け及 支援措置の内容 そ の 他

時期

主体

び必要性

事業名：地域生活基盤

小城市

及び実施時期

本事業は、都市計画道路小城 ○支援措置：社会施設／勢屯 ポケットパ

駅千葉公園線の交差点拡幅改良 資本整備総合交付

ーク整備事業

工事に伴い、ミニ公園を整備す 金（都市再生整備

事業内容：県道の拡幅るもので、住民の生活環境の高 計画）

工事に伴う、ポケット質化と来街者の回遊性の向上を ○実施時期：Ｈ22

パーク整備図ることができ、目標達成に必 年度

実施時期：H22 年度

要な事業である。

事業名：中心市街地商

小城市

本事業は、中心商店街のブロ ○支援措置：社会店街再生エリアマネジ

ック単位の土地利用や導入する 資本整備総合交付

メント推進事業

建築物の整備計画を都市計画や 金（都市再生整備

事業内容：中心商店街

商業施設開発等の専門家チーム 計画事業（小城中

区域におけるマーケッの派遣により市場調査やまち並 心市街地地区））

トリサーチ及び土地利み整備計画の作成を行うもので ○実施時期：Ｈ22

用及び建築物の整備計ある。計画の実施により不動産 年度

画作成の流動化を促進し、空き地、空実施時期：H22 年度

き店舗を集約し、土地・建物の利活用を進めることで、中心市街地の空洞化に歯止めをかけ、商店街の再生を図ることができ、目標達成に必要な事業である。

事業名：高質空間形成

小城市

本事業では、公園内の施設の ○支援措置：社会施設／小城公園高質化

充実とバリアフリー化を図ると 資本整備総合交付推進事業・エントラン

ともに、エントランスの修景整 金（都市再生整備

ス広場等の整備備を行う。歴史文化拠点とし

事業内容：て景観に配慮した高質な緑地空 心市街地地区））①公園道路整備間形成を図り、市民はもとより、 ○実施時期：Ｈ23・石張風遮熱性アスファルト型押舗装883㎡

観光客等の癒しと交流の場づく ～Ｈ26 年度

・歩道（石張）整備297ｍ

りを推進する。高質化により、②水路修景整備255m

まちなか観光拠点としてのポテ③エントランス広場整備

ンシャルを活かし、観光客等の・石張舗装等682㎡

誘致を図ることができ、目標達④園路改修整備成に必要な事業である。

・バリアフリー園路38㎡⑤既設駐車場整備
・遮熱性舗装1,068㎡⑥新設駐車場整備
・遮熱性舗装857㎡⑦植栽の整理・補植

70計画事業（小城中の事項

実施時期：H23～26 年度
事業名：地域生活基盤

小城市

本事業は、歴史文化拠点とし○支援措置：社会施設／小城公園高質化て景観に配慮した高質な緑地空 資本整備総合交付推進事業・園内サイン間形成を図り、市民はもとより、 金（都市再生整備の計画整備

観光客等の癒しと交流の場づく 計画事業（小城中

事業内容：小城公園内の散策や移動をスムーズにする案内板や誘導サインを計画的に設置りを推進する。楽しく公園内を 心市街地地区））巡ることが可能となることで、公園の高質化にも寄与すること ○実施時期：Ｈ25に繋がり、まちなか観光拠点と ～Ｈ26 年度
してのポテンシャルを高め、観実施時期：H25～26 年度

光客等の誘致を図ることができ、目標達成に必要な事業である。

事業名：中心市街地景

小城市

本事業は、中心市街地の良好 ○支援措置：社会観形成ガイドライン

な景観・風景を保全・活用する 資本整備総合交付（デザインコード）作ため、景観形成ガイドラインの 金（都市再生整備成事業

作成を行い、美しいまち並み形 計画）

事業内容：美しい景観

成により観光客等をまちなかへ形成のための基本的方誘導が促進されるとともに、良 ○実施時期：Ｈ23

針を示すガイドライン

好な景観は生活者に癒しとゆと 年度を作成りを与えることができ、人口の実施時期：H23 年度

定着に寄与することになること
から、目標達成に必要な事業である。

事業名：地域生活基盤施設／JR小城駅周辺環境整備事業・駐車場整備

小城市

本事業は、ＪＲ小城駅に不足 ○支援措置：社会する駐車場の整備を行う。駐車 資本整備総合交付場の整備に伴い、自家用車保有 金（都市再生整備者の利便性が向上され、目標達 計画事業（小城中

事業内容：駐車場の整
備 312.2㎡成に必要な事業である。

心市街地地区））実施時期：H24～26 年度○実施時期：Ｈ24～Ｈ26 年度
事業名：地域生活基盤

小城市

本事業は、ＪＲ小城駅の公共 ○支援措置：社会施設／JR 小城駅周辺環交通機関相互の乗換利便性の向 資本整備総合交付

境整備事業・駅前広場

上、安全で快適な歩行者間等の 金（都市再生整備

整備確保等を図るため、ロータリー 計画事業（小城中

事業内容：駅前の交通等の見直しによる駅前交通広場 心市街地地区））

広場・ロータリーの再の再整備を行うことで、利用者

整備 1,858 ㎡・バリア等の利便性の向上を図ることが ○実施時期：Ｈ24

71

フリー対応の公衆トイ

でき、目標達成に必要な事業で ～Ｈ26 年度

レの整備

ある。

実施時期：H24～26 年度
事業名：地域生活基盤 小城市
施設／JR小城駅周辺環境整備事業・駐輪場整備

本事業は、ＪＲ小城駅に不足 ○支援措置：社会す る 自 転 車 駐 輪 場 の 増 設 を 行 資本整備総合交付

事業内容：自転車駐輪場の整備849.3㎡

車利用者の利便性の向上と歩道 心市街地地区））

実施時期：H24～26 年度

等の駐輪や放置自転車等の解消 ○実施時期：Ｈ24う。

金（都市再生整備

駐輪場の確保等に伴い、自転 計画事業（小城中を図ることができ、目標達成に ～Ｈ26 年度
必要な事業である。
事業名：地域生活基盤

小城市

本事業は、中心市街地への来 ○支援措置：社会施設／JR 小城駅周辺環街者の利便性及びアクセス性の 資本整備総合交付

境整備事業・情報案内向上を図り、まちなか回遊の起 金（都市再生整備

板整備

点として来街者を増やすための 計画事業（小城中

事業内容：情報案内板

事業と位置付けている。来街者 心市街地地区））の設置

へ の 観 光 案 内 機 能 の 充 実 に よ ○実施時期：Ｈ26

実施時期：H26 年度

り、観光客等の誘致と回遊性の 年度向上を図ることができ、目標達成に必要な事業である。

事業名：地域創造支援小城市

本事業は、築 100 年の趣のあ ○支援措置：社会事業／JR 小城駅周辺環る駅舎を活かすために駅舎の修 資本整備総合交付

境整備事業

景整備を行い、中心市街地の玄 金（都市再生整備

・駅舎修景整備

関口に相応しい景観に配慮した 計画事業（小城中

事業内容：

意匠による観光客等へのイメー 心市街地地区））

・駅舎瓦の葺きなおし

ジアップ効果が期待でき、目標 ○実施時期：Ｈ25

200 ㎡達成に必要な事業である。

～Ｈ26 年度

・駅名板改修実施時期：H25～26 年度
事業名：地域創造支援事業／JR小城駅周辺環境整備事業・防犯カメ
ラ整備
事業内容：防犯カメラの設置
実施時期：H26 年度

小城市

本事業は、ＪＲ小城駅に不足 ○支援措置：社会する駐車場の整備、駐輪場の増 資本整備総合交付
設に伴い駅前広場の防犯強化を 金（都市再生整備図るため防犯カメラを設置する 計画事業（小城中ことにより、安心且つ快適に小 心市街地地区））
城駅を利用できる環境を整える
ことにより乗降客の増加に寄与 ○実施時期：Ｈ26
し、目標達成に必要な事業であ 年度
る。

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業

72

事業名、内容及び実施

実施

目標達成のための位置付け及 支援措置の内容 その他

時期

主体

び必要性

事業名：都市計画道路

佐賀県

及び実施時期

都市計画道路小城駅千葉公園 ○支援措置：社会整備の推進

線：小城駅から国道 203 号（下 資本整備総合交付

事業内容：都市計画道

町交差点）までの延長 1,780ｍの 金（道路事業（街路小城駅千葉公園線

うち下町交差点から南へ約 390 路））
ｍ区間の整備が進められること ○実施時期：

実施時期：となっている。中心市街地の南 １工区：H11～22

１工区：H11～22 年度

北に走る主要幹線道路として、 年度

２工区：H21～27 年度

道路の拡幅、歩道空間の整備に ２工区：H21～27より、安全で歩きやすい歩行空 年度間を確保し、回遊性の向上を図るために必要な事業である。

事業名：県道小城富士

佐賀県

中 心 市 街 地 の 幹 線 道 路 と し ○支援措置：社会線整備事業て、道路の拡幅、歩道空間の整 資本整備総合交付

事業内容：

備が行われている。今回の整備 金（道路事業）①小城中学校付近から中により、安全で歩きやすい歩行 ○実施時期：町交差点付近までの道路空間が確保され、まちなかの回 ①H16 年度～

改築

遊性の向上が図られることで、 ②H12 年度～

L=1,700m

目標達成に必要な事業である。

②上町～横町須賀神社付
近 ま で の 道 路 改 築
L=550m

実施時期：①H16 年度～②H12 年度～
事業名：市道北小路・

小城市

当該区間は、幅員が狭く改良 ○支援措置：地域

市民病院線改築事業が進んでいない状況であり、通 再生基盤強化交付

事業内容：市道北小

勤・通学・通院時の渋滞緩和と 金（道整備交付金）

路・市民病院線改築工

歩行者の安全、安心な歩行者空 ○実施時期：H21

事 L＝170ｍ間を整備することで回遊性の向 ～H22 年度～

幅員上を図ることができ、目標達成

6m→7mに必要な事業である。

3.5m 歩道設置
実施時期：H19～22 年度
事業名：小城 PA スマー

小城市

本事業は、長崎自動車道路小 ○支援措置：社会トインターチェンジ整

城パーキングエリアにＥＴＣ対 資本整備総合交付

備事業

応のスマートインターチェンジ 金（活力創出基盤

73

の事項

事業内容：長崎自動車を設置し、長崎自動車道から中 整備）

道小城ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱを活心市街地への誘導により観光客 ○実施時期：H24

用して、ETC 専用の出入の増加を図ることで、賑わい創 年度～

り口(ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ)出に寄与することから、目標のを新設

達成に必要な事業である。

実施時期：H18 年度～（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業
該当なし（4）国の支援がないその他の事業
事業名、内容及び実施

実施

目標達成のための位置付け及

時期

主体

び必要性

事業名：高質空間形成施

小城市

国以外の支援措 その他
置の内容及び実 の事項
施時期

本事業は、歴史公園に相応し ○支援措置：－

設／風情のある公園道

い 公 園 道 路 の 美 装 化 整 備 に よ ○実施時期：－

路整備事業・市道小城公

り、本市中心市街地を象徴する

園・本告線

快適な都市緑地空間形成による事業内容：［道路修景］

市民の生活文化環境の向上とま

小城公園道路美装化工

ちなか観光拠点としてのポテン

事

遮熱性舗装 540 ㎡

シャルを活かし、観光客等の誘実施時期：H26 年度～

致と回遊性の向上を図ることができ、目標達成に必要な事業である。

事業名：高質空間形成施

小城市

本事業は、城下町小城にふさ ○支援措置：－

設／風情のある道路（小わしい快適で、風情ある歩行空 ○実施時期：－

路）整備事業・市道大手間づくりのため、環境対応型の町岡町線

遮熱性舗装の実施により居住者

事業内容：地区道路の美の都市生活環境の質を高めると装化工事

ともに、観光客等の誘致と回遊

L=211m

遮熱性舗装性の向上を図ることができ、目1356 ㎡

標達成に必要な事業である。

実施時期：H26 年度～
事業名：高質空間形成施

小城市

本事業は、城下町小城にふさ ○支援措置：－

設／風情のある道路（小わしい快適で、風情ある歩行空 ○実施時期：－

路）整備事業・市道桜岡間づくりのため、環境対応型の小学校・鯖岡線

遮熱性舗装の実施により居住者

事業内容： 梧竹生誕地の都市生活環境の質を高めるとに面する道路の拡幅・美ともに、観光客等の誘致と回遊装化工事性の向上を図ることができ、目L=278m

遮熱性舗装

標達成に必要な事業である。

1466 ㎡

実施時期：H26 年度～
事業名：地域生活基盤施

小城市

本事業は、施設等の整備充実 ○支援措置：－

74

設（情報板）／各種サイを考慮して、車両及び歩行者の ○実施時期：－

ン整備事業

中心市街地への進入や市街地内

事業内容：歩行者及び車の回遊がスムーズになるよう両の誘導案内サインのに、景観にも配慮した分かりや整備

すいサインの整備を行うことか

実施時期：H26 年度～

ら、目標達成に必要な事業である。

事業名：地域生活基盤施

小城市

本事業は、まちなか市民交流 ○支援措置：－

設／再活性化拠点整備

プラザ整備に合わせて、交流広 ○実施時期：－

プロジェクト・交流広場

場を設置し、全て市民が気軽に整備事業

訪れ、憩える高感度な公共空間を提供する。交流広場の整備に

事業内容：イベント・交

伴い、住民の生活文化環境の質

流広場整備を高めるとともに、市民及び観1,430 ㎡

実施時期：H22～26 年度

光客等の交流の促進と回遊性の向上を図ることができ、目標達成に必要な事業である。

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項［１］都市福利施設の整備の必要性（１）現状分析
本市の中心市街地には、公共施設、教育文化施設、医療施設等の都市福利機能の集積が図られている。特に、小城屋根のない博物館構想の拠点施設として位置付ける桜城館（歴史資料館、中林梧竹記念館、図書館）は、小城の歴史・文化を象徴する観光交流施設でもあり、市内外の相互交流を目的とした魅力的なソフト事業等による施設の充実が進められている。
また、小城中学校は、公共公益施設の適正立地などの観点から現地建替えを行うとともに、小城市民病院についても現地での増改築で市民ニーズに対応してきている。
本市中心市街地には、市民病院や、ひらまつ病院のほか、多くの医院、診療所が開業しており、様々な診療科目が受けられる環境が整っている。一方で、まちづくりの拠点や高齢者の生きがいづくり・交流拠点、子育て支援施設など、市民が憩い、コミュニティを醸成し、市民力を強化するための施設が不足している。
このように中心市街地に立地する都市福利施設については、可能な限り現地において更新していくとともに、郊外からまちなかへの立地を促進し、安全・安心、そして快適に歩いて暮らすことができるコンパクトなまちづくりを推進することとしている。
（２）事業の必要性
中心市街地は居住者の高齢化率が高いことから、高齢化社会へ対応する高齢者の生活支援に加えて、子育て、障がい者支援のための都市福利施設の整備が必要である。
また、中心市街地は路線バスや鉄道の交通結節点であり、中心市街地と市街地や郊外、
75

農村地域の市民が集まり交流を活発化させるための交流施設の整備が必要である。
三日月庁舎へ行政機能が移転集約される中で、小城庁舎の移転後における中心市街地活性化の起爆剤とするためには、観光客等への情報発信、市民の相互交流・活動拠点としての機能を持ったまちづくり活動・交流拠点施設が求められており、まちなか市民交流プラザ（市民活動支援・起業家支援・観光情報発信機能等）の整備により、観光客や市民来街者の増大や区域内の生活利便の向上を推進することが必要である。
また、まちなか市民交流プラザ等を拠点・起点して小城城下町・羊羹のまちの駅ネット
ワーク事業等による来街者の回遊性の向上とおもてなし機能の充実が求められる。
上記のような市民生活を支える都市福利施設や観光施設など、多様な都市機能の集積を進めることは、居住者の生活利便性を高めるとともに、市民活動の活発化とコミュニティの維持、来街者との交流の促進及び観光客へのサービスにも寄与することから必要性が高
いものである。
まちづくり活動支援

機能

子育て支援機

起業支援機能能中心市街地再活性化拠点施設整備

憩い・交流機能

ま
ち
の
駅
・
小
城

・市民交流拠点・まちづくりの拠点
・広域観光交流の拠点

まちなか市民
交流プラザ

観光物産館

連携

・小 城 羊 羹 センター
・食と物産センター

・地域交流センター・まちづくりセンター

道
の
駅
・
小
城

遊び・創造機能

地域産業振興機能

イベント・情報発信機能▲中心市街地再活性化拠点における都市福利施設の整備イメージ（３）フォローアップの考え方
事業の進捗状況について毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じる。
［２］具体的事業の内容（1）法に定める特別の措置に関連する事業該当なし（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
事業名、内容及び実施
時期

実施
主体

事業名：高次都市施設／ 小城市

目標達成のための位置付け及 支援措置の内容 その他
び必要性
及び実施時期の事項
本事業は、行政サービス機能 ○支援措置：社会再活性化拠点整備プロと市民活動支援機能（NPO 支援オ 資本整備総合交付

ジェクト・まちなか市民

フィス等）、産業支援機能、情報 金（都市再生整備

交流プラザ整備事業

発信機能等を持った「まちなか 計画事業（小城中76事業内容：多機能を複合

市民交流プラザ」の整備を行う 心市街地地区））

施設市民交流センターものである。市民が主体的に行 ○実施時期：Ｈ23の建築

う持続的なまちづくりの拠点と ～Ｈ26 年度

施設規模 4,722 ㎡しての役割を果たすとともに、

実施時期：H23～26 年度

市民や来街者等との交流が促進
され、目標達成に必要な事業である。

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
該当なし（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業
該当なし（4）国の支援がないその他の事業
事業名、内容及び実施
時期

実施
主体

事業名：桜岡放課後児童 小城市

目標達成のための位置付け及び必要性

国以外の支援措 その他
置の内容及び実 の事項
施時期

本事業は、子育て支援の充実 ○支援措置：－

クラブ室整備事業の推や商店街との連携による地域ぐ ○実施時期：－

進

るみでの教育・子育て環境の向

事業内容：桜岡小学校の

上と中心市街地の歴史・文化の隣接地に放課後児童ク継承に寄与する。また、子ども

ラブ室の建設を推進すと高齢者の交流を促進し、まちる

なかの賑わいづくりと地域福祉

施設規模：約 140 ㎡の充実にも貢献することがで

実施時期：H22～26 年度

き、目標達成に必要な事業である。

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項［１］街なか居住の推進の必要性（１）現状分析
市全体の人口は微増しているが、中心市街地においては減少が始まっており、活力の低下への懸念がある。
また、人口構成についても高齢化率が２５％以上になり、市全体と比べ中心市街地の少子・高齢化が進んでおり、世帯数及び世帯員自体も減少するなどコミュニティの衰退が懸念される。本市の中心市街地は、周辺郊外地域に比較して早期に開発が進められていることから、町屋に限らず全体的に老朽化した建物が多くなっているにもかかわらず、改修や建て替えが進んでいない状況である。そのため、高齢者や子育て世代等が住みやすい住宅
がまちなかに不足している。また、住居の建替えの際は、郊外への転出を希望する人が多くなっている。
一方で、郊外からの転居者を考えた場合、郊外と比較して中心市街地の地価が高いこと
77

や新築費用に加えて既存家屋の撤去費用が必要になることなどから高コストになりやす
いことが阻害要因となり、中心市街地の居住人口は減少し、空き家、空き地が増加している。
■小城市住宅マスタープランにおける各視点と重点施策の関係（２）事業の必要性
中心市街地で土地の高度利用を考慮した場合、集合住宅の整備が想定されるが、高層の集合住宅等の整

協働

課題

市民への支援人口減少社会への対応

波及

重点施策
住宅地開発リー
ディングプラン住宅関連事業者への支援

老朽化した市営住宅への対応

市の役割

新市としての一体感の醸成

市営住宅再生プ
ロジェクト
住まい・まちづく
りアシスト制度

備については、住民の理解を得ることや和をイメージする良好な景観形成の観点からは本市中心市街地において不調和な面もあることから景観に配慮した戸建て住宅及び低中層の集合住宅等の整備を推進する必要がある。中心市街地の地域特性や環境に配慮すること
により、住宅市街地としての魅力の向上に努めることで定住促進を図る必要がある。
また、現在の住宅を引き続き住み続けられるように、リフォームを促進するとともに、空き家で質の高いものについては低廉で広い住宅へのニーズに対応するためその活用を促進するなど、住宅ストックの有効活用を図る必要がある。
このような状況の中、元気のある「街なか居住」を推進するためには、居住地域を中心に、民間投資意欲を喚起し、まちなか投資の誘導を図るためのインセンティブを与えるとともに、中心市街地の魅力を高める住環境の整備に資する事業が必要である。
（３）フォローアップの考え方
事業の進捗状況について毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じる。
［２］具体的事業の内容（1）法に定める特別の措置に関連する事業該当なし（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
事業名、内容及び実施

実施

目標達成のための位置付け及支援措置の内容 その他

時期

主体

び必要性

及び実施時期

事業名：中心市街地景観

小城市

本事業は、中心市街地の良好 ○支援措置：社会形成ガイドライン（デザな景観・風景を保全・活用する 資 本 整 備 総 合 交

インコード）作成事業

ため、景観形成ガイドラインの 付金（都市再生整（再掲）作成を行い、美しいまち並み形 備計画）

事業内容：美しい景観形

成により観光客等をまちなかへ ○実施時期：Ｈ23

成のための基本的方針

誘導が促進されるとともに、良 年度を示すガイドラインを好な景観は生活者に癒しとゆと作成りを与えることができ、人口の

78

の事項

実施時期：H23 年度

定着に寄与することになること
から、目標達成に必要な事業である。

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
該当なし（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業
該当なし（4）国の支援がないその他の事業
事業名、内容及び実施
時期

実施
主体

事業名：まちなか居住推

小城市

国以外の支援措 その他
置の内容及び実 の事項

目標達成のための位置付け及
び必要性

施時期

本事業は、中心市街地内に住 ○支援措置：－進事業・住宅取得支援制

宅又は店舗併用住宅を新築又は ○実施時期：－

度購入して居住した場合に建設費

事業内容：中心市街地内

等の一部を助成することで、定に住宅又は店舗併用住住人口の確保と賑わいの創出に宅を建設し、居住した場寄与することから、目標達成に合に支援必要な事業である。

実施時期：H24～26 年度
事業名：まちなか住宅相

小城市

本事業は、市や建築士会等が ○支援措置：－談会（住まい・まちづく

建築士会

共同で住まい・まちづくりに関 ○実施時期：－

りアシスト制度）の開催

する総合的な相談窓口を設置

事業内容：住まい・まち

し、身近に相談できる体制を構づくりに関する総合的築するものである。

な相談窓口を設置し、住相談内容に応じて空き地・空き宅に関する相談会を開

屋等の情報を催

一元管理する

実施時期：H22～26 年度

とともに、情報提供や活用できる制度の紹介等を実施することで、
安心・安全の住宅建設

バリアフリー化

省エネ

子育て支援
農地転用

市営住宅
協働
まちづくり
相談

住まい・まちづ
くりについて相情報提供
談したいことがある市民
まちの活性化

空き家

情報提供

即地的対応

住まい・まちづくり相談窓口（仮称）

協力依頼

建設課

佐賀県安全住まいまちづ
くりサポートセンター

・情報の照会・専門的な内容の相談の引継 等

住まいづくり小城市

関連各課を進することができ、定住人口の確保に必要な事業である。

79▲住まい・まちづくり相談窓口のイメージ

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事
業及び措置に関する事項［１］商業の活性化の必要性（１）現状分析
本市中心市街地の商店街は、近郊の人々の生活物資の供給、娯楽の提供の役割を担ってきた。しかし、中心商店街の大型スーパーが撤退し、市街地周辺へのロードサイド店の出店や隣接市への郊外型大規模小売店の進出、購買手段の多様化等、中心市街地商店街の環境は大きく変貌し、著しく売上額が減少するとともに、後継者不足等に伴う空き店舗の増加により、空洞化が急速に進行している。
かつて、住民の日常生活を支えた中心市街地は、今では日常の買物場所としての関わりは希薄になり、特に「食料品」については、中心市街地外縁や郊外大型店に依存している。
また、中心商店街は、様々な人々が集まり活動する場として、市民のための重要な公共空間の一つでもあり、特に道路に面したまち並みは市民共有の財産でもある。そこが魅力ある場所であり続けるための重要な要素の一つが「魅力的な商業空間」であり、そのためには、城下町としての風情や潤いあるまち並みづくりとともに、魅力的な生活ス
タイルの提案や住民ニーズを迅速に実現できる商業空間の再構築が喫緊の課題である。
（２）事業の必要性
これまで観光施設や宿泊施設に集中していた観光客が、多様な魅力を求めてまちなかに関心を持つのに合わせて、商業者や地域住民、行政が協力し合い、都市整備や景観形成などを進めることで、まちなかの商業や伝統工芸といった地場産業、農業など多様な分野に波及効果が期待できる。そうした景観まちづくりの推進や多様な産業の振興による賑わいの創出、商店街等の活力の向上を図るために、羊羹店が集積する中心市街地の特長を活かして、観光客をまちなかへ誘致し、さらに滞留時間を延長させる様々な仕掛
けづくりが必要である。
また、既存の商店街において共同建替えやファサード整備、駐車場整備、ポケットパークの配置等をエリアマネジメントし、快適性や利便性に優れた、賑わいのある魅力的な商業空間づくりを推進する必要がある。
さらに、本計画の「観光物産館」（ファーマーズマーケット、小城羊羹センター等）は、
小城城下町・羊羹のまちの駅ネットワークの拠点として、また小城羊羹通りを軸とした商業再生の起点となる賑わいを生み出す重要な要素であり、中心市街地の活性化を図る上で必要 な事業である。
加 え てイベント等に よる商店街との連携が必要であるとともに、新たな観 ▲羊羹店の集積（23 店舗）を活かした羊羹のまちの駅ネットワークの構築
光施設や周辺観光施設、観光まち歩き回遊ルートの設定などの充実が必要になる。

80

（３）フォローアップの考え方
事業の進捗状況について毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じる。
［２］具体的事業等の内容（1）法に定める特別の措置に関連する事業等
事業名、内容及び実施
時期

実施
主体

措置名：大規模小売店舗 小城市

目標達成のための位置付け及 支援措置の内容 その他
び必要性
及び実施時期の事項
中心市街地内に高い集客力を ○支援措置：

立地法の特例区域の設有する大規模小売店舗の出店を 大 規 模 小 売 店 舗

置の要請

促進する措置であり、空き店舗 立地法の特例（第事業内容：大規模小売店の有効活用のほか、賑わい創出 一 種 大 規 模 小 売

舗法の手続きを適用除の起点づくりによる商店街への 店 舗 立 地 法 特 例

外とする「第 1 種特例区

回遊性の向上と地域住民の日常 区域）域」の設定についての県

生活品の買物の場を確保するた ○実施時期：（支への要請めに必要な措置である。

援措置を受ける
時期）H22 年度～

実施時期：H22 年度～
事業名：町屋「深川家住 （株）

本事業は、国登録有形文化財 ○支援措置：

戦略的宅」活用による集客交流 まちづくり

及び 22 世紀に残す佐賀県遺産の 中 小 小 売 商 業 高 中心市

施設整備事業

町屋深川家住宅を保存・活用し、 度 化 事 業 に 係 る 街地商

小城

中心市街地に不足する飲食店や 特 定 民 間 中 心 市 業等活事業内容：飲食店、物販

物販施設、コミュニティ施設と 街 地 活 性 化 事 業 性化支施設、交流広場、ギャラして整備するとともに、まちな 計 画 の 主 務 大 臣 援事業

リー等の改修整備及びかナビゲータ（案内人）を設置 認定

まちなかナビゲーター

し、まちなかへの誘導案内を行 ○実施時期：（支 金の活（案内人）の設置うことで、来街者の増加が見込 援 措 置 を 受 け る 用（経済施設規模：359.97 ㎡

め、中心市街地全体の回遊性の 時期）H21 年度～

実施時期：H21 年度～

向上による賑わい創出に寄与す

費補助

産業省）

る事業として目標達成に必要な事業である。

■当該中小小売商業高度化事業が、当該中心市街地における他の商店街等への商業活性化に係る取組にもたらす影響（当該商店街等及び当該中心市街地内における他の商店街等の来街者数の現況等）
当該事業計画地の上町・中町通り周辺は、中心市街地内の重要な歴史文化拠点及び小城の商店街の発祥の地であるにもかかわらず、中心市街地の各商店街と同様に、店舗の減少とともに、歩行者通行
量も年々減少している。
中心市街地再活性化拠点整備プロジェクト、JR 小城駅周辺環境整備プロジェクト、小城公園高質化推進事業及び空き店舗対策事業と併せて本事業が実施されることにより、当該地区の歴史文化拠点機
能の充実や賑わい創出による相乗効果が期待される。
また、本事業とまちなかへの誘客イベント等の一体的な実施により、中心商店街や周辺商店街への集客効果が生まれ、中心市街地全体の回遊性の向上を図ることができる。

81

○小城市中心市街地歩行者・自転車通行量調査（毎年 10 月/11 月調査：9 時～19 時）（単位：人/日）
調査地点

H19 年

H20 年

増減 H20-H19）

増減率（H20/H19）①小城庁舎前

904

756

△１４８

８３．６％

②本町通り（NTT 前）

337

295

△４２

８７．５％

③JR 小城駅前

864

767

△９７

８８．８％

○３地点の平日・休日の平均歩行者通行量の推移表
年

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

歩行者通行量(人)

5,772

5,193

4,679

4,665

4,669

3,709

2,636

2,772

2,437

2,105

1,818

注）H18 年以前のデータは、商店街内の調査地点においては小売販売額と、ＪＲ小城駅前の調査地点においてはＪＲ小城駅の乗降客との相関により推計。

■個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力の向上にどのように結び付き、また逆に、商店街の特性や共同事業の成否が構成店舗の活力の向上にどのように結び付いているか、「個々の取組」と「共同的な取組」との連動内容
当該事業計画地の上町・中町通り周辺には歴史的建築物が多く残り、小城城下町の風情を感じさせるまち並みが現存している。特に上町地区には国登録有形文化財と２２世紀に残す佐賀県遺産に登録されている歴史的建築物（町屋深川家住宅、村岡総本舗羊羹資料館、小柳酒造）が集積している。そうした歴史的建築物の集積を活かし、景観形成ガイドラインに基づき良好なまち並み形成を推進するとともに、それらを次世代へ継承していくために歴史的建造物等のネットワークの強化と利活用を促
進し、小城の中世から近世にわたる城下町としての独自の魅力を発信し続け、集客力のある店舗を導入し、当該地区の賑わい創出は勿論のこと、中心市街地商店街の賑わいの回復を目指す。
また、併せて伝統産業である小城羊羹や７００年間続く「小城山挽き祇園祭」、地元農家・郷土料理
保存グループとのコラボレーションによって、魅力ある商業集積を目指す。さらには、小城羊羹の販
売店２３店舗が中心市街地内に集積しているまちの特徴を活かして、小城城下町・羊羹のまちの駅ネットワークを構築し、来街者がいつでも気軽に使用できるトイレや休憩所として開放するとともに、羊羹の試食サービスやまちなか観光情報の提供などによるおもてなし機能の向上を図る事業展開によって、来街者が回遊し、買物する楽しさを提供できる魅力的な商業空間づくりを目指す。
このように、当該事業は、「個々の取組」と「共同的な取組」により商店街全体の魅力の向上に連動している。

■当該中小小売商業高度化事業に影響を与える空き店舗数・率の現況
当該事業計画地区とその周辺の空き店舗率は中心市街地全体の空き店舗率に比して低いものの、店舗廃業の都度、空き屋・空き地化している状況である。本事業を通じた当該地区の賑わい回復、歴史的建造物等の活用や小城城下町・羊羹のまちの駅ネットワーク構築事業、空き店舗対策事業などによって空き店舗数の減少を目指す。また、当該事業は中心市街地の集客核であることから、中心市街地
への新たな出店動機へつながり、中心市街地商店街の空き店舗の減少にも貢献する。

82

上町・中町通り周辺及び中心市街地商店街の商店数と空き店舗数等の現況
空き店舗調査箇所位置図①小城上中町平成 19 年
調査地区名

空き店
舗数

商店数

空き店
舗率

小城上中町

2

19

10.53

小城下町

4

33

12.12

小城北小路

9

56

16.07

小城本町

9

62

14.52

小城駅前

2

12

16.67

計

26

182

14.29

②小城下町
③小城北小路④小城本町⑤小城駅前※商工観光課踏査(H19.10.1）資料より作成■文教事業、医療施設、公共事業等まちの諸事業と連動した中小小売商業高度化事業であること
当該事業は、県の実施する県道小城富士線整備事業や都市計画街路事業による歩行空間整備や市の実施する中心市街地再活性化拠点整備プロジェクト、JR 小城駅周辺環境整備プロジェクト、小城公園
高質化推進事業、小城城下町・羊羹のまちの駅ネットワーク構築事業、小城パーキングスマートイン
ターチェンジ整備事業及び小城屋根のない博物館事業等と連動し、魅力的なまちなか都市・商業環境整備を行うことで賑わいの創出を図る等、まちの諸事業と連動した中小小売商業高度化事業である。

事業名：大型商業施設空 （株）

本事業は、現在空き店舗の ○支援措置：

戦略的店舗スペースを活用した まちづくり

寿屋撤退跡に、昼間の憩いと 中小小売商業高度 中心市

テナントミックス施設整 小城

交流、夜間の賑わい創出を図 化事業に係る特定 街地商

備事業

るために、既存店舗を改築・ 民間中心市街地活 業等活改装して飲食店街を整備し、 性化事業計画の主 性化支

事業内容：中心商店街の若年層から高齢者層までの多 務大臣認定

援事業

大型商業施設空き店舗を世代が満足する新たな飲食ス ○実施時期：H22 年 費補助

改築・改装した集合型飲ポットを提供するとともに、 度～

金の活食店街（屋台村）の整備

商業起業家支援の場としても用(経済及び中心商店街と連携し活用を図る。また、中心商店

産業省)

た集客イベントの実施

街と連携した各種イベントの

施設規模:795.19 ㎡

活用により、交流人口の拡大

実施時期：H22 年度～と賑わい創出に寄与する事業として、目標達成に必要な事業である。

■当該中小小売商業高度化事業が、当該中心市街地における他の商店街等への商業活性化に係る取組にもたらす影響（当該商店街等及び当該中心市街地内における他の商店街等の来街者数の現況等）
当該事業計画地は、市役所小城庁舎とバスセンターに隣接し、本町通り商店街と北小路商店街が重なる中心市街地の重要な場所に位置するとともに、市役所小城庁舎から小城公園までの観光客等の回遊動線上にも位置しており、恵まれた立地環境にある。しかし、近年の郊外大型店の進出や公共公益83

施設の郊外立地等に伴い、中心商店街の店舗の減少とともに、歩行者通行量も年々減少し、中心市街
地の商業機能が急速に低下している。
中心市街地再活性化拠点整備プロジェクト、JR 小城駅周辺環境整備プロジェクト、小城公園高質化推進事業、商店街等景観整備事業及び空き店舗対策事業と併せて本事業が実施されることにより、当該事業計画地とその周辺の交流機能の充実及び賑わい創出による相乗効果が期待される。
また、既存商店街と連携したイベント等の一体的な実施により、中心商店街や周辺商店街への集客効果が生まれ、中心市街地全体の回遊性の向上を図ることができる。
※中心市街地の歩行者通行量の状況は、P82 に記載。

■個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力の向上にどのように結び付き、また逆に、商店街の特性や共同事業の成否が構成店舗の活力の向上にどのように結び付いているか、「個々の取組」と「共同的な取組」との連動内容
当該事業計画地の北小路・本町周辺には、小城公園に象徴される歴史･文化遺産が多く残り、城下町の風情を感じさせるまち並みが現存している。それらを次世代へ継承していくために歴史・文化遺産
等のネットワークの強化と利活用を促進し、小城の中世から近世にわたる城下町としての独自の魅力を発信し続け、集客力のある店舗を導入し、中心市街地商店街の賑わいの回復を目指す。
また、併せて伝統産業である小城羊羹や地元農家・郷土料理保存グループとのコラボレーションに
よって、魅力ある商業集積を目指す。さらには、小城羊羹の販売店２３店舗が中心市街地内に集積しているまちの特徴を活かして、小城城下町・羊羹のまちの駅ネットワークを構築し、来街者がいつでも気軽に使用できるトイレや休憩所として開放するとともに、羊羹の試食サービスやまちなか観光情報の提供などによるおもてなし機能の向上を図る事業展開によって、来街者が回遊し、買物する楽しさを提供できる魅力的な商業空間づくりを目指す。
このように、当該事業は、「個々の取組」と「共同的な取組」により商店街全体の魅力の向上に連動している。

■当該中小小売商業高度化事業に影響を与える空き店舗数・率の現況
当該事業計画地の商店街の空き店舗は１８店舗で、偏在しており、また当該商店街においては、比較的大きな空き店舗が存在している。本事業を通じた商業環境整備とソフト事業を実施することで、
当該商店街の賑わいの回復を図り、小城城下町・羊羹のまちの駅ネットワーク構築事業、空き店舗対策事業などによって空き店舗数の減少を目指す。また、当該事業は中心市街地の集客核であることから、中心市街地への新たな出店動機へつながり、中心市街地商店街の空き店舗の減少に貢献する。

※空き店舗の現況は、P83 に記載。
■文教事業、医療施設、公共事業等まちの諸事業と連動した中小小売商業高度化事業であること
当該事業は、県の実施する県道小城富士線整備事業や都市計画街路事業による歩行空間整備と市の実施する中心市街地再活性化拠点整備プロジェクト、JR 小城駅周辺環境整備プロジェクト、小城公園
高質化推進事業、小城城下町・羊羹のまちの駅ネットワーク構築事業、小城パーキングスマートイン
ターチェンジ整備事業及び小城屋根のない博物館事業等と連動し、魅力的なまちなか都市・商業環境整備を行うことで賑わいの創出を図る等、まちの諸事業と連動した中小小売商業高度化事業である。

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
84

事業名、内容及び実施

実施

目標達成のための位置付け及支援措置の内容 その他

時期

主体

び必要性

及び実施時期

事業名：町屋「深川家住 （株）

本事業は、国登録有形文化財 ○支援措置：宅」活用による集客交流 まちづくり

及び 22 世紀に残す佐賀県遺産の 戦略的中心市街地

施設整備事業

町屋｢深川家住宅｣を保存・活用 商業等活性化支援

小城

の事項

し、中心市街地に不足する飲食 事業費補助金(経事業内容：飲食店、物販

店や物販施設、コミュニティ施 済産業省)

施設、交流広場、ギャラ

設として整備するとともに、ま ○実施時期：H21

リー等の改修整備及びちなかナビゲータ（案内人）を 年度～

まちなかナビゲーター

設置し、まちなかへの誘導案内（案内人）の設置を行うことで、来街者の増加が

施設規模：359.97 ㎡

見込め、中心市街地全体の回遊実施時期：H21 年度～

性の向上による賑わい創出に寄与する事業として目標達成に必要な事業である。

事業名：大型商業施設空 （株）

本事業は、現在空き店舗の寿 ○支援措置：

店舗スペースを活用し まちづくり

屋撤退跡に、昼間の憩いと交流、 戦略的中心市街地

たテナントミックス施 小城

夜 間 の 賑 わ い 創 出 を 図 る た め 商業等活性化支援

設整備事業に、既存店舗を改築・改装して 事業費補助金(経事業内容：中心商店街の飲食店街を整備し、若年層から 済産業省)

大型商業施設空き店舗

高齢者層までの多世代が満足す ○実施時期：H22を改築・改装した集合型

る新たな飲食スポットを提供す 年度～

飲食店街（屋台村）の整るとともに、商業起業家支援の備及び中心商店街と連場としても活用を図る。また、携した集客イベントの中心商店街と連携した各種イベ実施

ントの活用により、交流人口の

施設規模:795.19 ㎡

拡大と賑わい創出に寄与する事

実施時期：H22 年度～

業として、目標達成に必要な事業である。

事業名：中心市街地活性 小 城 商

中心市街地活性化協議会にお ○支援措置名：戦 商業活化協議会タウンマネー 工 会 議 いて、事業計画の実施にあたり 略的中心市街地商 性化事
ジャー設置等事業所

関係機関及び関係者との調整・ 業等活性化支援事 業

事業内容：タウンマネー

コーディネートを行うタウンマ 業費補助金（経済ジャーの設置ネ ー ジ ャ ー を 設 置 す る と と も 産業省）

実施時期：H21 年～23に、各種事業の調査研究を行う ○実施時期：H21

年度

ことは、協議会の円滑な運営及 年～23 年度
び各種事業の実効性の確保を図ることができ、目標の達成に必要な事業である。

85

事業名：地域創造支援事

小城市

本事業は、空き店舗や空き家 ○支援措置：社会業／商店街元気づくり

を活用し、商店街団体等や個人 資本整備総合交付事業（空き店舗等対策支

事業者が新たに出店又はコミュ 金（都市再生整備

援）

ニティ施設として活用するため 計画事業（小城中

事業内容：空き店舗・空の 初 期 費 用 に 助 成 を 行 う も の 心市街地地区））

き家を活用する際の助で、目標の達成に必要な事業で ○実施時期：Ｈ22

成ある。

～Ｈ26 年度

実施時期：H22～26 年度
事業名：地域創造支援事
業／商店街元気づくり
事業（まちなか賑わい拠点整備支援）

小城市

本事業は、現在、空き店舗と ○支援措置：社会なっている小柳酒造酒蔵等（国 資本整備総合交付
登録有形文化財・22 世紀に残す 金（都市再生整備
佐賀県遺産）を賑わいと交流の 計画事業（小城中

事業内容：小柳酒造酒蔵等を活用する際の助成促進のための集客コミュニティ 心市街地地区））
施設として活用する事業に対し ○実施時期：Ｈ24

実施時期：H24～26 年度て助成を行うもので、目標の達 ～Ｈ26 年度
成に必要な事業である。
事業名：地域創造支援事

小城市

本事業は、個人及び法人が、 ○支援措置：社会業／商店街元気づくり

チャレンジ精神を持ち、初めて 資本整備総合交付事業（チャレンジ起業支

商業活動をしようとする時、商 金（都市再生整備

援）

店街の空き店舗等を活用し、賑 計画事業（小城中

事業内容：空き店舗・空わいと魅力ある商店街の形成に 心市街地地区））

き家・空きスペース等を寄与する場合に助成を行うもの ○実施時期：Ｈ22

活用する際の助成で、目標の達成に必要な事業で ～Ｈ26 年度

実施時期：H22～26 年度ある。

事業名：地域創造支援事
業／商店街元気づくり
事業（医商連携施設整備）

小城市

る街路事業に合わせて、少子高 資本整備総合交付
齢化に対応した医商連携の商店 金（都市再生整備
街の再構築を図るため、空き地 計画事業（小城中

事業内容：商店街と連携して都市・商業機能の充実を図るための医商連携施設整備に対する助成等を活用し、安心・安全の居住 心市街地地区））
空間づくりと交流を促進する医 ○実施時期：Ｈ24
療・介護・子育て支援の整備に ～Ｈ26 年度
対して目標の達成に必要な事業

実施時期：H24～26 年度
事業名：地域創造支援事

本事業は、中心商店街におけ ○支援措置：社会

である。
小城市

本事業は、誰でもが気軽に立 ○支援措置：社会業／小城城下町・羊羹のち寄ることができ、商店等を見 資本整備総合交付

まちの駅ネットワーク

学したり、休憩したり、また地 金（都市再生整備構築事業

域の情報を手に入れることがで 計画事業（小城中

事業内容：市内の店舗やきる「城下町・羊羹のまちの駅」 心市街地地区））

事業所、公共公益施設等

ネットワークづくりを行う。ま ○実施時期：Ｈ22のまちの駅への登録促

ちの駅をネットワーク化するこ ～Ｈ24 年度

86

進を行うとともに、観光とで、商店街の魅力づくりと観客等へおもてなしのサ

光客へのサービスの質の向上とービスを提供する事業

ともに、来街者への安心感を提を実施供できるため、賑わいの創出に

実施時期：H22～24 年度

寄与することから、目標の達成に必要な事業である。

事業名：地域創造支援事

小城市

本事業は、小城祇園祭りが鎌 ○支援措置：社会業／小城祇園７００年

倉時代から数え７００年を迎え 資本整備総合交付

祭プロジェクトるにあたり、城下町小城のプロ 金（都市再生整備

事業内容：７００年を迎

モーションと地域伝統文化の振 計画事業（小城中える山曳祇園、小城祇園興のため記念祭を旅行代理店等 心市街地地区））

夏まつりで賑わう城下とタイアップして、見学だけで ○実施時期：Ｈ26

町（7 月）を演出し、集なく参加型観光商品として造成 年度

客を図る

し、観光客等の誘致を図ること

実施時期：H26 年度

で、往時の賑わいの復活と伝統文化の継承に寄与することか
ら、目標の達成に必要な事業である。

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
事業名、内容及び実施

実施

目標達成のための位置付け及 支援措置の内容 その他

時期

主体

び必要性

事業名：中心市街地活性 中 心 市
化推進事業

及び実施時期の事項

中心市街地活性化協議会にお ○支援措置名：中 中心市

街 地 活 いて、活性化に向けた各種取組 心市街地活性化診 街地商

事業内容：中心市街地活 性 化 協 みや協議会の運営に対する課題 断・サポート事業 店街等
性化に向けた取組みや 議会

解決のために研修会や勉強会、 （経済産業省）

活性化

合意形成、参加意識の啓

シンポジウム等を開催し、専門 ○実施時期：H21 支援事

発等のための研修会、勉家 の ア ド バ イ ス を 受 け る こ と ～H23 年度

強会、シンポジウム等のは、中心市街地活性化に対する開催合意形成と各種事業の実効性の実施時期：H21～23 年度確保を図ることができ、目標の業達成に必要な事業である。
事業名：中心市街地商店 中 心 市

中心市街地活性化協議会にお ○支援措置名：中 中心市

街等活性化事業計画支 街 地 活 いて、商業施設事業計画の具体 心市街地活性化診 街地商
援事業

性 化 協 化に伴う課題解決のための調査 断・サポート事業 店街等

事業内容：中心市街地活 議会

研究による専門家のアドバイス （経済産業省）

性化に資する商業施設

を受けることは、商業系民間事 ○実施時期：H21 支援事

整備に係る調査研究等

業のスムーズな立ち上がりが可 ～H22 年度
能となるとともに事業の収益性

実施時期：H21～22 年度

及び実効性の確保を図ることができ、目標の達成に必要な事業

87

活性化
業

である。

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業
該当なし（4）国の支援がないその他の事業
事業名、内容及び実施
時期

実施
主体

事業名：地域創造支援事

小城市

国 以 外 の 支 援 その他
目標達成のための位置付け及措 置 の 内 容 及 の事項
び必要性
び実施時期
本事業は、市景観形成ガイド ○支援措置：－業／商店街等景観整備

ライン等を適用した良好な都市 ○実施時期：－

事業（ファサード整備支

景観の形成に向けた商店街づく

援）りを推進する。商店街の良好な事業内容：建築協定等をまち並み景観形成は、まちなか締結して良好なまち並の回遊機会の増大に繫がること

み形成に取り組む商業から、目標の達成に必要な事業者等の店舗改装工事費

である。

等への助成
実施時期：H26 年度～
事業名：地域創造支援事 小城市

本事業は、小城公園おもてな ○支援措置：－業／小城公園おもてなし茶屋社会実験事業の成果を踏 ○実施時期：－

し茶屋整備事業

まえて、観光客等への案内機能

事業内容：観光客の誘致に加えて、小城公園の良好な景を図るため、小城公園の観と共に羊羹等の地元特産品をエントランスに観光茶味わってもらう観光ホスピタリ

屋の整備

ティの提供施設整備による観光

実施時期：H26 年度～

客等の誘致を図る。賑わい創出に寄与する事業として、目標達成に必要な事業である。

事業名：再活性化拠点整 （株）

本事業は、道（まち）の駅の ○支援措置：－

備プロジェクト・観光物 まちづくり拠点となる施設として、市内の ○実施時期：－

産館ファーマーズマー 小城

特産品の展示と産直販売店舗、ケット整備事業

テナントミックス店舗、交流ス
ペースなどを備えた観光物産館

事業内容：物産販売施設等の整備を行うことで、
「広域観

等の建築

光の拠点づくり」と「まちなか

施設規模：477 ㎡の賑わいづくり」の実現を図る

実施時期：H23～25 年度

ことができ、目標達成に必要な事業である。

事業名：高次都市施設／ 小城市

本事業は、地域ブランドとし ○支援措置：－

再活性化拠点整備プロての小城羊羹の更なる知名度と ○実施時期：－

ジェクト・観光物産館小

価値を高めるため、各種小城羊88

城羊羹センター整備事

羹の展示・販売、製造工程の実業

演などを備えた観光物産館「小事業内容：小城羊羹セン

城羊羹センター」の整備を行う

ター等の建築ことで、「広域観光の拠点づく

施設規模：389 ㎡

り」と「まちなかの賑わいづくり」の実現を図ることができ、

実施時期：H23～25 年度

目標達成に必要な事業である。

事業名：まちづくり活動 （株）

本事業は、小城公園内に観光 ○支援措置：－推進事業／小城公園お まちづくり

案内機能等を備えた「おもてな ○実施時期：－

もてなし茶屋社会実験 小城

し茶屋」を設置し、小城公園の事業

良好な景観とともに、羊羹等の事業内容：小城公園の良地元特産品を味わってもらう観好な景観と羊羹等の地

光ホスピタリティの提供による

元特産品を味わっても観光客等の誘致を図る。賑わい

らう茶屋を実験的に設創出に寄与する事業として、目置

標達成に必要な事業である。

実施時期：H23～24 年度
事業名：小城塾推進事業 小 城 本

本事業は、中心商店街で組織 ○支援措置：－

町 開 発 する小城本町開発組合が事業主 ○実施時期：－
事業内容：定期的な小城 組合体として「子ども達を育む」「健塾の開催と地元発見ツ

康を守る」「景観を守り育てる」

アー、ものづくり塾、講をテーマとした寺子屋小城塾や演会等を内容とする小小城塾大祭の開催により、小城城塾大祭の開催

本町界隈やその周辺をフィール

実施時期：H21 年度

ドとして、まちづくりの輪及び地域の活性化を図るもので、目標の達成に必要な事業である。

事業名：観光物産館管理 （株）
運営事業

まちづくり

本事業は、道（まち）の駅の ○支援措置：－拠点となる施設として、市内の ○実施時期：－

事業内容：観光物産館 小城

特産品の展示と産直販売店舗、「小城羊羹センター」

テナントミックス店舗、交流ス「小城のファーマーズ

ペース等を備えた「小城ファーマーケット」施設の管理

マーズマーケット」と地域ブラ運営ンドである小城羊羹の展示販

施設規模：866.0 ㎡

売、羊羹歴史紹介スペース、製実施時期：H26 年度～

造工程体験コーナーなどを備えた「小城羊羹センター」からなる観光物産館の管理運営を行い、「広域観光の拠点づくり」と「まちなかの賑わいづくり」の89

実現を図るもので、目標の達成に必要な事業である。
事業名：中心市街地ポー 小 城 市
タルサイト構築事業

本事業は、中心市街地をはじ ○支援措置：－

中 心 市 めとする市内商業・イベントの ○実施時期：－

事業内容：インターネッ 街 地 活 ＨＰポータルサイト「小城城下（仮称）をトホームページポータ 性 化 協 町・羊羹のまち.com」
ルサイトの開設

議会

開設し、市民や観光客等に旬な情報をいち早く提供すること

実施時期：H22 年度

で、観光客等の誘致と賑わい創出ができ、目標の達成に必要な事業である。
事業名：まちづくり活動 小 城 市

本事業は、リサイクル自転車 ○支援措置：－推進事業／レンタサイ 中 心 市 や電動アシスト自転車（カート） ○実施時期：－
クル社会実験

街 地 活 等を安価で提供し、中心市街地
性 化 協 における買い物客や観光客の利

事業内容：レンタル自転 議会

便性及び回遊性を高めるため

車の管理運営の社会実に、社会実験を行い、本格実施

験事業に繋げることで、回遊性の向上、

実施時期：H22～26 年度

賑わい創出に寄与することか
ら、目標の達成に必要な事業である。

事業名：小京都小城まち 実 行 委
あかりイベント員会

本事業は、歴史公園 100 選の ○支援措置：－
小城公園や 22 世紀に残す佐賀県 ○実施時期：－

事業内容：小城公園を中

遺産のルーテル小城教会等を竹心に竹灯籠、キャンドル

灯籠やキャンドルの明かりで灯及びスポットライトにし、また小城公園・岡山神社なよるライトアップ

どをライトアップして浮かび上がらせることにより、城下町のイメージアップを図るとともに、観光客等へ新たな魅力を提実施時期：H22～26 年度

供することで、観光客等の誘致と賑わい創出ができ、目標の達成に必要な事業である。
事業名：観光ボランティ 観 光 協
アガイド養成事業

会

本事業は、観光ボランティア ○支援措置：－
ガイドを養成し、まち歩き案内 ○実施時期：－

事業内容：観光ボランテ

人を設置する。これにより、中ィアの養成と活動を支

心市街地の観光回遊利便性が向援上し、「広域観光の拠点づくり」

実施時期：H21～26 年度と「まちなかの賑わいづくり」の実現に寄与することから、目90標の達成に必要な事業である。
事業名：おぎアマチュア 商 工 会
音楽祭事業

議所

本事業は、おぎアマチュア音 ○支援措置：－
楽祭実行委員会による夏の音楽 ○実施時期：－

事業内容：小城公園グラの祭典を開催する事により、地ウンドを会場にして、市元の人々が一体となって地域の内外のアマチュア音楽

活性化を図り、広く県内の来客家の演奏会と花火大会に小城市をＰＲする。
「まちなか

を開催

の賑わいづくり」の実現に寄与

実施時期：H21～26 年度

することから、目標の達成に必要な事業である。

事業名：小京都「小城」 観 光 協

本事業は、５月下旬のホタル ○支援措置：－

ホタルの里ウォーク事 会の飛び交う時期に小京都「小城」 ○実施時期：－

業に点在する観光スポットを歩事業内容：中心市街地のき、小京都「小城」の魅力とホ

観光スポットを巡りウ

タルをＰＲすることで、
「広域観

ォーキング

光の拠点づくり」と「まちなか実施時期：H21～26 年度の賑わいづくり」の実現に寄与することから、目標の達成に必要な事業である。

事業名：大型商業施設拡 民 間 事
充整備事業

業者

本事業は、店舗、駐車場が手 ○支援措置：－
狭になったため、移転リニュー ○実施時期：－

事業内容：大型商業施設

アルし、住民の日常生活品提供の移転新築による店舗

サービス向上に努めるととも

面積と駐車場の拡充及に、中心市街地の集客・回遊性

び地産地消コーナーの向上や商店街と連携したコミュ

設置

ニティ活性化に貢献していく事

施設規模：1,479 ㎡

業展開により、賑わい創出と人

実施時期：H21 年度

口定着に寄与する事業として、目標達成に必要な事業である。

８． ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性（１）現状分析
小城市において、他の地方都市と同様に自家用自動車が生活交通の中心であり、そのために自家用自動車を利用できない高齢者、障がい者等の交通弱者にとって、日常の買物や通院等の社会生活を送る上で不便をきたしている。
一方、交通弱者の利用交通手段として大きな位置を占める乗り合いバスは、モータリ
91

ゼーションや過疎化の進展により、輸送人員の減少に歯止めがかからず、バス事業者単
独での路線維持が極めて困難な状況になり、国道２０３号を運行している国庫補助対象
路線以外の不採算路線については廃止となっている。
また、本市の中心市街地は、ＪＲ唐津線小城駅を有しているが、現在の小城駅は、明治３９年に整備されて以来、大規模な改修は行われていないことから老朽化が進み、また駅南の住宅開発に伴う南北連携強化、車社会に対応した駅前広場の再編、駐車場・駐輪場の確保など、現在の本市の社会形態に対応した駅機能を有しているとはいえない状
況である。
ＪＲ小城駅（唐津線）（単位：人）
1 日平均
乗車
降車

延べ利用合計
（①＋②）

①乗車人員

②降車人員

平成 10 年

336,884

339,346

676,230923

930

平成 11 年

344,687

347,465

692,152944

952

平成 12 年

350,769

353,929704,698961

970

平成 13 年

343,970

346,608

690,578

942

950

平成 14 年

349,007348,837

697,844956

956

平成 15 年

355,510356,284

711,794971

973

平成 16 年

362,785

365,469

728,254

994

1,001

平成 17 年

364,497

367,512732,009

999

1,007

年間延べ利用者数
740,000

732,009730,000

728,254720,000
710,000

711,794
704,698

700,000

697,844
692,152

690,000
680,000

690,578

676,230

670,000
660,000
650,000
640,000
H10年

H11年

H12年

H13年

H14年

H15年

H16年

H17年

① 路線バス系統別の年間延乗客数の推移
運行主体

路線名

運行経路

昭 和 バ 小城－牛津線 （廃 小城－小城駅前－下江良－牛津
ス
止路線代替バス）
駅前(5.4km)
中極線 （生活交通
路線バス）

小城－大地町－中極－営業所前－尼寺－市文化開館前－佐賀駅
バスセンター(15.8km)

92

運行本数 平
日／休日
14 本／ 10 本

利用者数（日平均）乗客／降客43 人／8 人

多久線 （生活交通
路線バス）

多久線 （生活交通
路線バス）

唐津－佐賀線 （生活交通路線バス）

多久－徳万－小城－佐賀駅バス
センター(25.6km)

11 本／ 19 本

152 人／121 人

30 本／ 20 本

530 人／221 人

山口－多久－小城－佐賀駅バス
センター(34.6km)
唐津大手口－山本－相知郵便前－岩屋駅前－牧瀬－多久発着所－東多久－小城－大寺－徳万－
県警本部前－佐賀駅バスセンタ－(51.6km)（２）公共交通機関の利便性増進の必要性
今後も中心市街地において老年人口及び割合も高まることが予想される。このため高齢者や障がい者をはじめとするあらゆる人の立場に考慮したまちづくりが必要であり、高齢者や子ども連れなどの交通弱者も行きたい場所へ行きやすく、そこに住む人や訪れる人などに対し、様々な移動手段
市内バス運行イメージが用意されている必要がある。
本市においては、圏域全体に及ぶバス路線の維持や路線バスの走らない地域をカバーする福祉バス
運行事業の充実が必要である。
また、高齢者や児童生徒等交通
弱者等、誰もが利用しやすい駅施設、バスセンター等の施設を充実させる必要がある。
現在、本市では、市民の交通手段の充実を目的に、公共公益施設
を中心に市内循環バスの試験運行を行っている。今後、運行結果を受けて、ＪＲ小城駅やＪＲ牛津駅を中心とする公共交
通結節機能の強化を図るため新たな地域交通システム構築に向けた検討を進め、中心市街地への移動手段の確保を図る必要がある。
（３）フォローアップの考え方
事業の進捗状況について毎年度確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じる。
［２］具体的事業の内容(1）法に定める特別の措置に関連する事業該当なし（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
事業名、内容及び実施

実施

目標達成のための位置付け 支 援 措 置 の 内 容 その他

時期

主体

及び必要性

事業名：中心市街地まち

小城市

及び実施時期

本事業は、中心市街地内の ○支援措置：社会

93

の事項

づくり活動支援事業

清掃活動、花の景観づくり運 資本整備総合交付

事業内容：住民の主体的動、水路に手作りプランター 金（都市再生整備

なまちづくり活動へ助設置、防犯灯の設置等の地区 計画事業（小城中成

住民が自主的に行うまちづく 心市街地地区））

実施時期：H23～26 年度

り活動に対して助成を行うも ○実施時期：Ｈ23のであり、目標達成に必要な ～Ｈ26 年度
事業である。

事業名：地域生活基盤施 小城市

本事業は、ＪＲ小城駅の公 ○支援措置：社会設／JR 小城駅周辺環境

共交通機関相互の乗換利便性 資本整備総合交付整備事業（再掲）の向上、安全で快適な歩行者 金（都市再生整備

・駅前広場整備

空間等の確保等を図るため、 計画事業（小城中

事業内容：駅前の交通広ロータリー等の見直しによる 心市街地地区））

場・ロータリーの再整備

駅 前 交通 広 場の 再整 備を 行 ○実施時期：Ｈ24

1,858 ㎡・バリアフリー

い、利用者等の利便性の向上 ～Ｈ26 年度

対応の公衆トイレの整を図ることができ、目標達成

備に必要な事業である。

実施時期：H24～26 年度
事業名：地域創造支援事
業／書聖・中林梧竹没後100年記念事業

小城市

本事業は、中心市街地内に ○支援措置：社会ある梧竹記念館等において、 資本整備総合交付
小城市出身である書聖・中林 金（都市再生整備
梧竹の没後 100 年を記念し、 計画事業（小城中

事業内容：書聖・中林梧
竹没後100年記念事業の実施に対する助成

全国各地にある梧竹の代表作 心市街地地区））

実施時期：H24 年度

講座（拓本教室、篆刻教室）、 年度（書・屏風等）の展示や体験 ○実施時期：Ｈ24
梧竹ゆかりの地をめぐる探訪
会、梧竹関連のトークショー等を実施すると共に、小城の物産の展示販売等を行う事により、小城市の魅力を全国に発信することができ、賑わいの創出に寄与することから、
目 標 達成 に 必要 な事 業で ある。

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
該当なし（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業
該当なし（4）国の支援がないその他の事業
事業名、内容及び実施
時期

実施
主体

目標達成のための位置付け 国 以 外 の 支 援 措 その他
及び必要性
置 の 内 容 及 び 実 の事項
94

施時期
事業名：まちづくり活動

小城市

本事業は、地区の資源（歴 ○支援措置：－推進事業／中心市街地

史文化、土地、空店舗等）を ○実施時期：－

協働のまちづくり実施

見直し、さらに活用策から、計画作成支援事業

賑わいづくりや良好なコミュ
ニティの形成を図るソフト事

事業内容：地区まちづく

業まで、まちづくりに参画す

り実施計画作成支援（アる地区住民の知恵を集め「まドバイザー派遣等）

ちづくり実施計画」としてま

実施時期：H22～24 年度

とめ、まちづくりの実践へと繋げていくこととしており、
目 標 達成 に 必要 な事 業で ある。

事業名：循環バス運行事 小城市

本事業は、主要拠点施設を ○支援措置：－業

つなぐ循環バスの運行につい ○実施時期：－

事業内容：市内主要拠点て、小城市地域公共交通会議

及び観光地をつなぐ循の検討を経て、運行を行うも環バスの運行のである。高齢者などの交通実施時期：Ｈ17 年度～

弱者が買い物や病院に行きやすくするために市内公共交通
環境の調整と充実を図ること
で、中心市街地へのアクセス性の向上につながり、賑わい創出及び人口定着に寄与する事業であることから、目標達成に必要な事業である。

事業名：小城屋根のない 小城市

本事業は、中心市街地区域 ○支援措置：－

博物館事業

内に多数ある文化財や歴史的 ○実施時期：－

・歴史説明案内板整備

価値のある建造物等の説明案

事業内容：案内板の設置

内板の設置により、観光客等

工事への情報提供や回遊性の向上

実施時期：H20～26 年度が図られ、まちなか観光にも寄与することが期待できることから、目標の達成に必要な事業である。

事業名：小城屋根のない 小城市

本事業は、中心市街地にお ○支援措置：－

博物館事業

いて町屋や一般住宅、店舗等 ○実施時期：－

・我が家のお宝展にある文化財や貴重な骨董品

事業内容：町屋や商店等

を店先などに展示する街角ギにある文化財及び貴重ャラリーを開催し、まちなか

95

な骨董品を店先等に展

回 遊 性の 向 上を 図る とと も示する街角ギャラリーに、文化財の掘り起こしと保の開催

存・活用を通じて観光にも寄実施時期：H20～26 年度

与することが期待できること
から、目標の達成に必要な事業である。

事業名：小城屋根のない 小城市

本事業は、小城の文化財に ○支援措置：－

博物館事業ついて詳しい知識を持ち、そ ○実施時期：－

・小城市民学芸員制度の文化財を守り伝える意識を

事業内容：貴重な歴史・持つ活動を行う者を市民学芸

文化を次世代に継承す員に任命し、各文化財についるとともに、来街者へのての解説や来街者に対してのおもてなし機能の向上

助言や指導を行うことで、来のために、学芸員を任命

街者のおもてなし機能の向上

実施時期：H20～26 年度が図られ、交流人口の拡大に寄与することから、目標の達成に必要な事業である。

事業名：高度芸術鑑賞事

小城市

本事業は、多様な芸術・文 ○支援措置：－業化の鑑賞機会を提供すること ○実施時期：－

事業内容：歴史資料館

により、豊かな心の育成を図（桜城館）をメイン会場

るとともに、文化・芸術活動として多様な芸術・文化に よ る多 世 代交 流を 促進 すの鑑賞機会を提供る。本事業については、賑わ

実施時期：H20～26 年度

い創出に寄与することから、
目標の達成に必要な事業である。

事業名：２２世紀に残す

小城市

本事業は、市内に所在する ○支援措置：－

佐賀県遺産支援事業

佐賀県

22 世紀に残す佐賀県遺産のう ○実施時期：－

所有者

ち、緊急に修理、補修等が必

事業内容：22 世紀に残要なものに係る費用に補助をす佐賀県遺産の緊急に行うものである。歴史的建造

修理、補修等に係る費用

物等の保存と活用が図られるに補助ことで、賑わい創出に寄与す

実施時期：～H26 年度

ることから、目標の達成に必要な事業である。

96◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所■県道小城富士線整備事業②■町屋深川家住宅活用による集客交流施設整備事業■大型商業施設拡充整備事業■県道小城富士線整備事業①■再活性化拠点整備プロジェクト◇観光物産館整備■各種サイン整備事業■大型商業施設空き店舗スペースを活用したテナントミックス施設整備事業■再活性化拠点整備プロジェクト◇まちなか市民交流プラザ整備■市道北小路市民病院線改築事業■勢屯ポケットパーク整備事業■風情ある道路(小路)整備事業
・市道桜岡小学校・鯖岡線■都計道路小城駅千葉公園線１工区■風情ある公園道路整備事業
・市道小城公園・本告線■都計道路小城駅千葉公園線２工区■中心市街地商店街再生エリアマネジ
メント推進事業■小城公園高質化推進事業
・エントランス広場整備、道路・水路修景、駐車場整備■風情ある道路（小路）整備事業
・市道大手町・岡町線■小城公園高質化推進事業■JR 小城駅周辺環境整備事業

・公園茶屋再整備

・駐車場及び駐輪場整備■小城公園高質化推進事業■JR 小城駅周辺環境整備事業

・誘導案内板整備

・情報案内板整備、駅舎修景■JR 小城駅周辺環境整備事業
・駅前広場整備、バリアフリー公衆トイレ整備■JR 小城駅周辺環境整備事業
・防犯カメラ整備

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

中心市街地景観形成ガイドライン作成事業
桜岡放課後児童クラブ室整備事業の推進
まちなか住宅相談会（住まい・まちづくりアシスト制度）
まちなか居住推進事業
大規模小売店舗立地法の特例
中心市街地活性化タウンマネージャー設置等事業
中心市街地活性化推進事業
中心市街地商店街等活性化事業計画支援事業
商店街等景観整備事業（ファサード整備支援）
商店街元気づくり事業
小城公園おもてなしの茶屋社会実験事業
中心市街地ポータルサイト構築事業
小城城下町・羊羹のまちの駅ネットワーク構築事業
観光ボランティアガイド養成事業
小京都小城ホタルの里ウォーク事業

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

97

小京都小城まちあかりイベント
小城祇園７００年祭プロジェクト
小城塾推進事業
アマチュア音楽祭事業
小城屋根のない博物館事業（我が家のお宝展）
小城屋根のない博物館事業（歴史説明案内板整備）
小城屋根のない博物館事業（小城市民学芸員制度）
小城 PA スマートインターチェンジ整備事業
高度芸術鑑賞事業
22 世紀に残す佐賀県遺産支援事業
循環バス運行事業
中心市街地まちづくり活動支援事業
中心市街地協働のまちづくり実施計画作成支援事業
レンタサイクル社会実験事業
書聖・中林梧竹没後 100 年記念事業