J-BIM WORLD事例／株式会社ミツヒデ

REAL4＋GLOOBEによる「見える化」から始まる鉄骨ファブリケーターの新たなBIMチャレンジ

新潟駅前万代広場整備工事現場

新潟県五泉市に本社を置く株式会社ミツヒデは、建築鉄骨の製造、組立てを主力とする鉄骨ファブリケーターである。野鍛冶の始祖に創業88年という長い歴史と豊富な実績には定評がある。実際、新潟県五泉市の本社周辺には総計3つの工場を展開。北海道から富山、新潟、東京、和歌山等々、広く全国へ展開している。同社では早くから鉄骨設計に3D CADを導入し3次元設計を展開してきたが、現在、新潟駅で進んでいる大型プロジェクト「新潟駅万代広場整備計画」への参画が決まり、これを機にGLOOBEConstructionの導入を決定。BIMの導入と活用を開始した。鉄骨ファブリケーターにとってBIMとはどのようなものなのか？ みずからGLOOBEを操作し、取り組みを進める同社取締役工務部長の竹石誠氏にお話を伺った。
usertooltypebim starting

株式会社ミツヒデ

GLOOBE Construction
EX-TREND 武蔵
鉄骨ファブリケーター

2023 年

株式会社ミツヒデ
取締役工務部長
新潟営業所長竹石 誠 氏どれだけ手間がかかっても、技術的に難しくても絶対に自分たちの手でやりきる──それが当社のやり方です竹石 誠 氏新潟駅前万代広場整備工事でのチャレンジ
日本海側の町を代表する都市・新潟では、現在、新潟駅周辺整備事業の大規模な工事が進ST60.7ｔ

んでいる。すでに鉄道在来線の高架化や3本の立体交差道路新設を含む都市計画道路整備を完了し、現在は駅前広場整備事業のうち「新潟駅の顔」とされる北口・万代広場（約18,500㎡）の整備工事が最終段階を迎えている。
この万代（注）____

ボルト 記号 穴径

B

SS400
SM400A
SM400B

B

SM490A
SM490B

N A
N B
N C

SN400A
SN400B
SN400C

N B
N C
T

SN490B
SN490C
TMCP

ボルト 記号 穴径

Ｍ１２１5

Ｍ２２２４Ｍ１６１８Ｍ２４２６Ｍ２０２２その他

御確

認照査

製図

工事名

図面名

株式会社

縮尺

図面番号

（注）

____

日付

万代広場施工計画

ボルト 記号 穴径

B

SS400
SM400A
SM400B

B

SM490A
SM490B

N A
N B
N C

SN400A
SN400B
SN400C

N B
N C
T

SN490B
SN490C
TMCP

ボルト 記号 穴径

Ｍ１２

１5Ｍ２２２４Ｍ１６

１８Ｍ２４

２６Ｍ２０２２その他

御確

認照査

製図

工事名

図面名

株式会社

縮尺

図面番号
日付

万代広場施工計画

広場整備工事の大きな特徴の一つとなるのが、広場東側に建設中の新しいバスターミナルの乗「実際、当社にとって非常にチャレンジングな降場で、利用者を雨雪から守るガラス屋根（シェ仕 事でした。当社 設 計 部 門のメインツールは異色のキャリアを持つ「鉄骨屋」

ルター）の存在である。上向きに開いた傘のよう“REAL4”という鉄骨専用CADなのですが、検討

万代広場の施工現場に隣接する新潟駅は、な、開いた花のような形状の支柱上にはガラス

していくとこのREAL4だけではやりきれないこ

朝夕の通勤通学時はもちろんそれ以外の時間屋根が載せられ、その連なりによって新潟の豊とが分かってきたのです」。特に鋳物部分の取帯も、鉄道利用者の交通量が非常に多い。バス

かな自然を象徴。モニュメンタルな空間を演出し合いなどREAL4だけで検討するのは難しく、よやタクシー等の侵入はこそ規制されているものている。新潟県五泉市に本拠を置く株式会社ミり高機能なツールが必要だと結論されたのだ。の、徒歩の利用者のために現場すぐ脇に通路ツヒデが、このビッグプロジェクトに参加すること

そして設計部門では、構造BIMソフトの“Teklaが確保されている。約18,500㎡に及ぶ現場敷地になったのは今年2月のことだった。

Structures”の導入を決め。万代広場の現場ではこれらの通路で複雑に区切られ、工事の作業「当社がこの万代広場の現場で作ることには、これを中心に運用していくことが決められた。

スペースは決して余裕がたっぷりある広さとはいなったのは、ガラス屋根（シェルター）の支柱にあこうしてミツヒデ設計部門では、導入したばかえない状況だ。
そんな作業場の何処に、どういうたる部分です。それは上向きに開いた傘のようりのTekla Structuresをメインツールとする新た順番で資材を運び込んで配置し、どこに重機をな、樹木の枝が伸びたようなユニークな形状で、な設計体制が動き始めた。だがその一方で、竹据えてそれをどのように動かしながら、安全かつ私たちのような建築鉄骨をメインとする鉄工所

石氏は別の問題が気になっていた。すなわち、があまり手がけたことのない、きわめて難度の高特記に『3次元組立精度を必要とする架構の製いものでした」。そう語るのはミツヒデで取締役作・施工計画の立案が可能な者とする。』と記載

工務部長を務める竹石誠氏である。竹石氏の見されていた。
そのため工事の進行にあたっては、たところ、この製作作業には、通常以上に手間もこの製作・施工計画の内容を、発注元にも早い時間もかかってしまうことが明らかだった。

段階で正確に伝えていく必要があった。そのた「しかし、当社は“だからこそ”やるんです」と竹め、
この「施工計画をどう見せていくか?」という石氏は笑う。
「 できないものはない」を標榜する問題が、大きくクローズアップされることになった

社長のもと「修業のために何でもやろう!」と指示のである。
（注）が飛んだのである。

____

ボルト 記号 穴径

B

SS400
SM400A
SM400B

万代広場施工計画

B

SM490A
SM490B

N A
N B
N C

SN400A
SN400B
SN400C

N B
N C
T

SN490B
SN490C
TMCP

ボルト 記号 穴径

Ｍ１２１5Ｍ２２２４Ｍ１６１８Ｍ２４２６Ｍ２０２２その他

御確

認照査

製図

工事名

図面名

株式会社

縮尺

図面番号
日付

J-BIM WORLD事例／株式会社ミツヒデ

迅速に工事を進めて行くか。──作業はパズルにも似た複雑な段取りが必要になると予想された。
その施工計画を精密に作りあげるのはもちろん、施工そのものの内容に関しても、誰もが理解しやすいように伝えていく必要があった。
「とにかく支柱の施工計画を練り上げて、その分かりやすい計画書を作る必要がある訳ですね。最初はこの計画書も設計担当者がTeklaを使って作るんだろう、と思っていましたが、よく考シェルター支柱の製作シェルター支柱の製作ませんでしたね」。

使用された計画書を見せてもらうと、工事の進えると、設計者でも慣れないTeklaで3Dの施工計画を考え、計画書まで作る余裕は無さそうです。
これは私に回ってくるな、と思ったわけです。

こうして半ばぶっつけ本番のような形で、竹石行に合わせて着々と変化していく現場状況が、そこですぐにGLOOBE Constructionを導入し氏はGLOOBEの導入を決め、すぐにこれを活用

各ステップごとにリアルな3D CGで描かれ、誰にようと考えました。
これを機にBIMの手法を活かし始める。やがて思惑通り、施工開始前の工事でも分かりやすく仕上げられている。

しながら“見える化”を進めていこう、と言うわけ検討会で担当者が説明した。そして、竹石氏は「ここに重機を据えて、最初にここに建てましょです」。──ここまでお読みいただいた読者の自身が予想していた通りに、見やすく分かりやすう、と。で、次はここへ移動して建てます。すると

脳裏には、いま多くの疑問が湧いているのではい工事計画書をただちに作成するよう要請されこういう状態になります……という調子で、一種ないだろうか。
自ら「鉄骨屋」を称する竹石氏が、たのである。のステップ図として作りました。作業は1週間もなぜ見やすい施工計画書の必要に気づけたのか? なぜGLOOBE Constructionを知り、選ぶこ「見えないもの」が見える。だから話が早いかかってないんじゃないかな。
メイン業務の傍らやっていたので、本当はもっと早くできたと思いとができたのか? また、初めて触れるGLOOBE「計画内容をお客様にプレゼンしなきゃいけます」。仕上った工事計画書は、工事検討会でもを使いこなせると考えたのか?

ないというので、万代広場の工事計画はステッたいへん好評だったとのことで、以来、新しい現「答えは簡単です。実は私はミツヒデへ中途プ図のような形で作って、誰にでも分かりやすく場検討会のたびにこうした計画図書類の提出入社した人間で、現場監督もやった技術者だっ伝えられるよう工夫しました」。竹石氏によれば、が求められるようになったという。

たんですよ」。そう語る竹石氏によれば、ゼネコ

まずREAL4やTeklaで作った3DデータをIFC出ン社員時代の竹石氏はi-Construction現場等力し、これをGLOOBEへ取り込んだものをベースを担当していち早くBIMの活用に取り組み、EX-に工事の段取りを考えていったと言う。
これを加TR EN D武蔵を使って3D 設計し図 面を描き、工して計画書に仕上げていきました。本来はST-TREND-COREやTREND-POINTを駆使して自Bridgeで連携したかったのですが、どうも最初らドローンまで飛ばしていた。
「もちろんBIMソフ上手くいかなくて……解決法はあったはずです

トのGLOOBEについても知っていましたし、そのが、この時は時間的な余裕もなかったためIFC操作方法もTREND-COREに似てるんじゃない連携で進めたと言う。実際に竹石氏がGLOOBEかと思っていました。実際、その期待は裏切られで制作し、工事検討会でプレゼンテーションにシェルター支柱の製作

3Dにして見える化すると“見えなかった所”まで見えるだから分かりやすく、伝わりやすく、まとまりやすいのです竹石 誠 氏J-BIM WORLD事例／株式会社ミツヒデ

シェルターの施工（万代広場）

シェルターの施工（万代広場）「BIMというか、3Dもこうした使い方はこの分で作って見せた方が早い”ということになりがちことが多いのである。
そうやって建物本体部分と野ではまだまだ普及が遅れているというのが現です。
そして、3Dにすると“見えなかった所”まで階段が別々に進んでいくと、結果として現場での実のようです」と竹石氏は語る。
「だから、3Dで見えるから、分かりやすく、伝わりやすく、まとまミスが発生しがちなのだと言う。
もちろん仕上っ描いたひと目で分かりやすい建て方計画図は、りやすい。本当はこんなことまで当社がやるべきた図面はチェックしているが、階段の平面図だけそれだけで現場から歓迎されるのです。
その方じゃないのかも知れませんが、とにかく話が早見ていたらミスは防ぎきれないのである。 「平が職人さんたちの理解だって早いですからね」。

い！ことが一番重要なんです。実際、2Dと3Dを面図で見ても合わない箇所って、なかなか思い

現在では、GLOOBEによる建て方計画等が比較すると、監督や作業員との打ち合わせで必出せないんですよ。結果、現場で“あれ、ここに完成すると、お客様へデータをGLOOBE Model

要な手間や時間は、2Dで話していた頃の半分板はないのか?”とか……。
まぁ、REAL4やTekla

Viewer共に送ったり、3D PDF等に変換して送る以下に減っている実感がありますね」。

StructuresとのGLOOBEの連携機能の向上にことも多くなった。
このスタイルなら、安全確認も含め先方に確認してもらうことがとても簡単にでBIMの社内普及を着実に進めて行く

ついては福井コンピュータアーキテクトに任せるとして、私は社内外へのBIM普及に力を入れてきるのだ。
さらに検討会では、このデータを出力

このように、GLOOBEで生成したビジュアライいきたいと考えています。現場の人たちもBIMのしたものが会議室の壁に張り出され、さまざまなゼーションの幅広い活用からBIMの世界に足をビジュアルを使ってみれば、日々の検討会や打施工検討に使われることもある。

踏み入れ、成果を挙げつつある竹石氏だが、も合せで効果も目に見えるし、実感してもらえるで「どこの現場でも、3Dの計画図や仮設図を見ちろんこれに満足しているわけではない。やりたしょう。現状、私が一人で走り始めた状態ですが、ながら工事に関わる詳細について、監督を交えいことはまだまだ無数にありそうな様子だ。

次は現場担当の若手社員にGLOOBEを使わせて意見を交わすことが増えました。
とにかく鉄骨「BIMデータの活用という意味では、言わばコる計画です。GLOOBEの操作はいわば積み木の建て方計画は仮設計画や資材搬入計画までミュニケーションツールとして“見える化”への利ですから、誰でもできますよ。そうやって徐々に影響するので、図面で説明するより“GLOOBE用に留まっていますが、この“見える化”に限って社内普及を図っていきます」。

も、現状では建て方計画とか仮設計画程度にしか使えていません。
これについては大いに物足りないと思っていて……本当はREAL4との連動がもっと上手くできれば、細かな所まで入力して活用の幅を広げたいと考えています」。
たとえば「階段の取り合い」等の確認や検討にぜひ使いたい──と竹石氏は言葉を続ける。
実は建物の本体部分の鉄骨の設計はミツヒデの設計部門が描いているが、階段部分について本社工場長の羽賀紀人氏（左）と竹石誠氏

は階段を専門とする業者が独立して図面を描く

Copyright ©FUKUICOMPUTERARCHITECT,Inc. All rights reserved.

■ proﬁle株式会社ミツヒデ
本社所在地／新潟県五泉市
創業／ 1935 年 4 月

設立／ 1988 年 3 月

資本金／ 8500 万円
事業内容／事業内容／特定建設業①建築工事業 ②鋼構造物工事業

202306