第4回 石狩川（下流）水系外流域治水協議会
資料-3（3）2級水系流域治水プロジェクトのフォローアップ及び新規プロジェクト検討について

・現プロジェクト（新川、厚田川、望来川）における今年度の取り組みと実施概要及び次年度以降の取り組み予定について報告。
・幌川ほか５河川の新規プロジェクトに係る検討を行う。

P3-1

（二級水系）

札幌市

流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ （地域住民参加状況含む）（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リーダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）＜新川＞
・流出抑制施設の設置 継続実施中（開発事業に伴う雨水貯留池等及び市民、企業による雨水浸透ますや雨水貯留槽等）
・窪地など雨水が集まりやすい場所への対策
氾濫をでき 継続実施中
るだけ防ぐ・ ・樋門等の操作規則の策定減らす為の対策＜新川＞
・流出抑制施設の設置 継続実施
（開発事業に伴う雨水貯留池等及び市民、企業による雨水浸透ますや雨水貯留槽等）
・窪地など雨水が集まりやすい場所への対策
継続実施
・樋門等の操作規則の運用（訓練、点検など）＜新川＞
・土地利用・住まい方の工夫 継続実施中（災害危険区域と出水のおそれのある区域の指定）＜新川＞
・土地利用・住まい方の工夫 継続実施
（災害危険区域と出水のおそれのある区域の指定）

札幌市

住民（地域の防災リーダー等）参加状況

被害対象を減少させる
ための対策

＜新川＞
＜新川＞
＜新川＞
・浸水（内水・洪水）ハザードマップの周知
住民参加による防災訓練 ・浸水（内水・洪水）ハザードマップの周知 継・中小河川における浸水想定区域の更新・周 の実施
続実施
知・小中学校での防災授業の実施 継続実施
被害の軽 ・小中学校での防災授業の実施 継続実施中
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成促
減、早期復 ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成促
進 継続実施旧・復興の 進 継続実施中
・避難行動の理解促進 継続実施
ための対策 ・避難行動の理解促進 継続実施中

P3-2

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和４年度 取組内容（新川水系）
・雨水流出抑制施設の設置を継続実施。
・新たに指定対象となった中小河川の浸水想定区域指定に伴う札幌市浸水ハザードマップ（令和３年度作成）の洪水情報の更新。
・住民参加による防災訓練を実施。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・1,000m2 以上の開発行為に対して、雨水流出抑制施設の設置を義務付けている。
・公共下水道に雨水を排除している大規模施設に対して雨水流出抑制の取組をお願いしている。

・水防法に基づく内水氾濫と洪水の浸水想定区域図を同時に確認できる札幌市浸水ハザードマップを令和４年３月に公表。
・北海道による中小河川の浸水想定区域指定を反映させた浸水ハザードマップを令和４年度中に公表し、市内全戸配布を予定。

雨水流出抑制をお願いする対象施設①公共下水道に雨水を排除する施設②3,000ｍ2以上の土地に設置する施設③土地の半分以上が屋根や舗装に覆われる施設

市民・企業の皆様への雨水流出抑制のお願い

浸水想定区域図

次年度に向けた予定・氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策として、流出抑制施設の設置、窪地など雨水が集まりやすい場所への対策などを継続実施。
・被害の軽減、早期復旧・復興のための対策の周知や理解促進を継続実施。
P3-3

（二級水系）石 狩

市

流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ （地域住民参加状況含む）（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容＜新川＞
・下水道雨水管の整備＜望来川・厚田川＞
氾濫をでき ・植栽・間伐等の森林整備
るだけ防ぐ・減らす為の対策

石狩市

住民（地域の防災リーダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）住民（地域の防災リーダー等）参加状況＜新川＞
・下水道雨水管の整備＜望来川・厚田川＞
・植栽・間伐等の森林整備

被害対象を減少させるための対策＜新川＞
・避難体制の強化⇒中学校における防災授業の実施⇒要配慮者利用施設の避難確保計画作成
被害の軽⇒避難所運営訓練の実施
減、早期復 町内会・自主防災組織等市民に対する、コロ
旧・復興の ナ感染症対策を踏まえた避難所運営及び備ための対策 蓄資機材の説明
・中小河川における浸水想定区域の周知＜新川・望来川・厚田川＞・避難体制の強化⇒小中学校における防災授業の実施⇒要配慮者利用施設の避難確保計画作成（新川のみ）⇒避難所運営訓練の実施
町内会・自主防災組織等市民に対する、コロナ感染症対策を踏まえた避難所運営及び備蓄資機材の説明
・中小河川における浸水想定区域の周知P3-4

【二級河川】流域治水プロジェクトに基づく

各 種 対策の概

要につ いて石狩市■令和４年度 取組内容『被害対象を減少させるための対策』新川:<避難体制の強化>【一日防災学校の実施】（令和４年10月実施）⇒児童生徒の災害時の「生きる力」を育む取組として学校が主体となり、防災まちづくり協会、防災マスターなどの協力のもと、平成30年度から毎年実施。
⇒市内中学校、中１～中３まで延べ約272名の児童生徒が参加。

花川北中学校 １日防災学校の様子→ スライドを使った防災の授業

花川北中学校 1日防災学校の様子→ 段ボールベットの組立・解体【要配慮者利用施設の避難確保計画作成】⇒各種社会福祉施設や学校、医療施設などの防災上の配慮を要する方が利用する施設で、市では８２施設(うち新川51施設、望来川0施設、厚田川0施設)を対象として、施設ごとの避難確保計画を順次策定中。
⇒令和４年12月末現在で、７８施設について計画策定完了（進捗率 約９５％）P3-5（二級水系）

北海道森林管理局

流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ （地域住民参加状況含む）（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

＜新川＞
＜望来川＞
＜厚田川＞
・植栽・間伐等の森林整備

次年度以降の取り組み（予定）
＜新川＞
＜望来川＞
＜厚田川＞
・治山施設等の点検・整備
・植栽・間伐等の森林整備

石狩森林
被害対象を管理署減少させる
ための対策

被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

P3-6

流域治水プロジェクトに基づく国有林の取組について

北海道森林管理局■令和4年度 取組内容
・林野庁においては、山地災害や洪水被害が激甚化している中、これまでも、国土交通省と連携した流木対策や、氾濫河川上流域を対象とした森林整備・治山対策に取り組んでいるところ。
・R4年度においても、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮に向けての森林整備（間伐、植栽等）を実施した。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

植栽の実施状況

間伐の実施状況

石狩森林管理署 森林整備

P3-7

（二級水系）

石狩振興局（林務課）

流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ （地域住民参加状況含む）（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
【林務課】
＜新川＞
＜望来川＞
・森林整備事業（間伐、植栽等）石狩市にて実施
氾濫をでき ＜厚田川＞
るだけ防ぐ・ ・赤ハゲ右の沢予防治山工事ほか１工事（石狩市）を実施
減らす為の ・森林整備事業（間伐、植栽等）石狩市にて実施
対策

石狩振興局

次年度以降の取り組み（予定）【林務課】＜新川・望来川・厚田川＞
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施

被害対象を減少させる
ための対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

P3-8治山対策・森林整備の概要について■令和4年度 取組内容
・石狩市の厚田川水系において渓間工の赤ハゲ右の沢予防治山事業の治山対策を新規着手。
・石狩市の厚田川水系及び望来川水系において、森林整備（間伐・植栽等）を計画的に実施。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

渓間工（治山ダム）の実施状況（赤ハゲ右の沢・石狩市）

森林整備（下刈）の実施状況（石狩市）

・治山事業について、継続事業については継続的に実施。また森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に事業を実施。
・各市等において森林整備（間伐・植栽等）を計画的に実施。
P3-9

（二級水系）

札幌建設管理部流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ （地域住民参加状況含む）（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策【建設管理部】
・新川の排水機場等の整備更新等の実施
・望来川の河道掘削等の実施
・厚田川の河道掘削等の実施【建設管理部】＜新川＞・洪水浸水想定区域図の更新公表＜新川・望来川・厚田川＞
空知総合
被害対象を ・洪水および土砂災害のリスクに係る情報の提供を継続実施
振興局
減少させる
ための対策

【建設管理部】＜新川＞
・防災資機材等の備蓄
・水害対応タイムラインを提供し運用を開始
被害の軽 ＜新川・望来川・厚田川＞
減、早期復 ・水位計・簡易カメラによる河川情報の提供
旧・復興のための対策

次年度以降の取り組み（予定）【建設管理部】
・新川の排水機場等の整備更新等の継続実施
・望来川の河道掘削等の継続実施
・厚田川の河道掘削等の継続実施【建設管理部】＜新川・望来川・厚田川＞
・洪水および土砂災害のリスクに係る情報の提供を継続実施【建設管理部】＜新川＞
・防災資機材等の備蓄
・水害対応タイムラインの継続運用＜新川・望来川・厚田川＞
・水位計・簡易カメラによる河川情報の提供

P3-10

（二級水系）流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について

札幌建設管理部■令和4年度 取組内容
・ 継続実施していた新川の排水機場の部分更新、望来川、厚田川の掘削等による河川整備、砂防関係施設等の調査設計を行い、新川水系に防災資材（ブロック）を備蓄、新川のタイムラインの運用を開始し「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・実施内容
・状況写真 等

望来川（掘削工）

新川（ブロック備蓄）

新川、望来川、厚田川の河川整備と新川にブロック備蓄を継続実施予定。
琴似発寒川の砂防施設整備に着手予定。
P3-11

P3-12

--P3-13