平成３０年度

公共施設推進プランスケジュール①高浜小学校整備事業⑥青少年ホーム跡地活用②高取こども園化⑦市営住宅の施設整備③吉浜北部保育園耐力度調査⑧市役所本庁舎整備事業④高浜中学校改修工事等⑨インフラ施設検討⑤小中学校耐力度調査

平成３０年５月３１日現在

平成３０年度 公共施設推進プランスケジュール①
取組事項

取組内容

【学校経営G】
・児童等の安全に十分配慮した建設工事ができるよう、事業者との協議を定期的に開催する。
・校舎棟の平成３１年４月の供用開始ができるよう、学校職員と協力しながら、引越し作業を進める。
【こども育成G】
・中央児童センター移転に向けた社会福祉協議会との調整【健康推進G】
・ＩＴ工房くりっくの移転及び現施設の返還
・ものづくり工房あかおにどんの移転及び現施設の返還
・老人憩の家（高浜北部、高浜中部、ふれあい）の移転

高浜小学校等整備事業【文化スポーツG】
・第１期供用開始に向け、地域交流施設の運営方法や運営体制について、利用団体等を交えた協議を行う。
・地域交流施設の運営事業者を選定し、運営準備を行う。
・高浜小学校へ機能移転する大山公民館について、春日町町内会等と保有形態の見直しに向けた協議や、施設の転用手続に向けて国・県との調整を行う。
（※協議結果がまとまるまでの当面の間は、〔仮称〕大山会館として市が運営を継続する。

平成３０年度スケジュール

事務局
456

7

建設工事（第一期）
【校舎棟】
本体工事

引越し作業（第一期）
【校舎棟】

8910

12

1

2

3

建設工事（第一期）

引越し内容検討

引越し作業

入札等事務

事業者との協議
（工事）

学校経営Ｇ

定期的に協議中央児童センター移転に向けた社協との調
整

こども育成G

調整現施設閉館周知

IT工房くりっくの移転及び現施設の返還
ものづくり工房あかおにどんの移転及び現施設の返還

11

工事内容調整現施設閉館返還
現施設閉館

工事
準備工事

健康推進G
返還

高小利用方法検

老人憩の家の移転
現施設の廃止時期検討
・議案「当初予算案」（運営委託料）・議案「関係条例案の制定・改正」
・議案「補正予算」（運営準備委託料）議会「地域交流施設の運営を考える会」の開催
地域交流施設供用開始準備
運営事業者の選定・運営
準備
保有形態の見直しに向けた協議

選定→契約

利用受付開始・運営準備

文化スポーツG

春日町町内会等との協議

大山公民館関係
転用手続

備考

国・県との調整（大山公民館→大山会館への転用手続）

施設名称変更周知・１期工事（学校校舎の整備）：平成２９年１２月～平成３１年２月
・２期工事（既存校舎解体、体育館・児童センター・地域交流施設の整備）：平成３１年４月～平成３２年８月
・３期工事（既存体育館解体、外構等の整備）：平成３２年９月～平成３３年３月

平成３０年度

公共施設推進プランスケジュール②

取組事項

取組内容

○こども園化に関する法人との調整○高取保育園通路整備工事の実施○駐車場用地の購入○高取保育園解体工事の入札準備

高取こども園化
平成３０年度スケジュール

事務局
4567

法人との調整通路整備工事8910111212

3

入園に向けた調整

庁内調整工事実施
こども育成Ｇ

用地取得

高取保育園解体

備考

用地取得

設計依頼・設計

入札準備・入札平成３０年度

公共施設推進プランスケジュール③

取組事項

取組内容

○吉浜北部保育園の大規模改修等に向けて、耐力度調査を実施○実施結果を踏まえ、改修方法等を検討

吉浜北部保育園耐力度調査

平成３０年度スケジュール

事務局
4

耐力度調査

備考

56789調査実施

平成３１年度 方向性の検討
平成３２年度 実施設計
平成３３年度 大規模改修

10111212

改修方法等の検討

3

こども育成G平成３０年度

公共施設推進プランスケジュール④

取組事項

取組内容

高浜中学校北校舎等の外壁及び屋上を補修し、防水改修・塗装改修を施す。

高浜中学校外壁等改修工事

平成３０年度スケジュール

事務局
4

北校舎外壁等改修工事

備考5678910111212

3

学校経営Ｇ

平成３０度

公共施設推進プランスケジュール⑤

取組事項

取組内容
文科省より策定が求められている「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」策定のための基礎資料として、また「公共施設総合管理計画」に基づいた、将来の公共施設の更新や大規模改修に必要な費用を把握するため、以下の項目を実施する。
【対象校：吉浜小、高取小、港小】◆耐力度調査の実施◆長寿命化改修基本調査等の実施◆バリアフリー対応の調査等◆不具合箇所の改善提案

小中学校耐力度調査

平成３０年度スケジュール

事務局
45耐力度調査
長寿命化計画策定長寿命化改修基本調査
基礎調査業務委託（基礎調査、建築部材等調（吉浜小、高取小、査、バリアフリー対応等）
港小）
不具合箇所改善案提案

備考【吉浜小、高取小、港小】
Ｈ３１ 長寿命化計画（案）策定（予定）【翼小、高浜中、南中】H31 基礎調査（予定）H32 長寿命化計画（案）策定（予定）6789101112

12

3調査実施

調査実施

調査実施

学校経営G

平成３０年度

公共施設推進プランスケジュール⑥

取組事項

取組内容
○青少年ホーム解体工事・南テニスコート撤去工事等を推進する。
○跡地活用事業者と事業用地に関する契約を締結する。
○跡地活用事業者と各種協議・調整を行う。（施設整備、水泳指導等委託、テニスコート業務計画 など）

青少年ホーム跡地活用

平成３０年度スケジュール事務局
4

解体・撤去関係

青少年ホーム解体・南テニスコート撤去工事等

56789

解体・撤去工事

10

11

12

無償貸
付契約
締結

事業用地に関する契約締結
跡地活用事業者による施設整備工事・供用開始準備
供用開始に向けた各種準備関係

水泳指導等委託に向けた協議・調整
テニスコート業務計画に関する協議・調整
モニタリング実施方法の検討・協議

備考

工事に向けた協議

2

3

地中埋設物の処分・議案「財産の無償貸付」
・議案「補正予算」

議会

1・議案「当初予算」

事業用定期借地権設定契約締結に向けた協議

供用開
始準備

跡地活用事業者による施設整備工事

仕様書完成

水泳指導等委託に向けた協議・調整

テニスコート業務計画に関する協議・調整

契約
締結

利用受付（予定）

モニタリング実施方法の検討・協議

実施方
法決定

文化スポーツＧ平成３０年度

公共施設推進プランスケジュール⑦

取組事項

取組内容① 市営葭池住宅解体工事：平成30年３月31日をもって廃止した市営葭池住宅を解体する。
② 市営住宅点検：市営住宅４住宅（芳川、湯山、東海、稗田。以下同）の劣化状況について、点検調査を行う。
③ 市営住宅長寿命化計画策定：上記点検調査の結果を受け、各住宅の管理方針（長寿命化に向けての改善もしくは廃止）を決定し、長寿命化計画を策定する。
④ 市営住宅修繕計画策定：長寿命化に向けての改善を行う住宅については、今後必要となる予防保全的修繕及び対処療法的修繕について、事業費用の低コスト化を考慮し計画を策定する。

市営住宅の施設整備

平成３０年度スケジュール

事務局
456789101112

1

2

3完
解体工事実施① 市営葭池住宅解体工事

了
1.計画準備・資料収集② 市営住宅点検
2.点検報告書の作成

完

市民生活Ｇ
1.計画準備・資料収集

3.事業手法選定（管理方針の決定）

5.ライフサイクルコストの算出

6.業務報告書作成③ 市営住宅長寿命化計画策定
2.ストック状況把握
1.計画準備・資料収集

4.点検実施方針・事業実施予定の作成

概要版完成

2.基本方針の策定

4.修繕計画の作成④ 市営住宅修繕計画策定
3.各住宅の修繕計画の立案②～④については「市営住宅長寿命化計画等策定業務」として一括で委託。
③-3及び④-2については、②の点検結果を受けて実施する。
備考

5.業務報告書作成

了平成３０年度

公共施設推進プランスケジュール⑧

取組事項

取組内容

○二期工事（会議棟、駐車場等の整備）を完了する。
○会議棟に必要な備品を設置する。
○チャレンジスペース（会議棟の１室）の運営について、事業者と協議を行う。

市役所本庁舎整備事業

平成３０年度スケジュール

事務局
45整備678910

11121

2

3

会議棟供用開始

二期工事
庁舎駐車場供用開始

工事の進捗管理事業者との協議・調整

来庁者用及び公用車の駐車場の確保、管理庁舎駐車場の周知
運用管理等
会議棟備品の設置等事業者とのチャレンジス
ペースの運営協議

備考

行政Ｇ平成３０年度

公共施設推進プランスケジュール⑨

取組事項

取組内容
【都市整備G】
舗装修繕工事を行う。（市道半城土吉浜線外２路線）
舗装修繕調査設計業務を行う。（舗装修繕設計・路面性状調査）
橋りょう修繕工事を行う。（平松橋）
橋りょう定期点検（法定）を行う。（蛇抜橋）
公園整備工事を行う。（中部公園・丸畑公園外（照明施設取替））

インフラ施設検討【上下水道G】
配水管布設替工事を行う。（市道中部３０号線外）
配水管布設替工事設計業務を行う。
平成３０年度スケジュール

事務局
45

6

舗装修繕工事（都市整備G）

工事発注準備

舗装修繕調査（都市整備G）

業務発注準備

橋りょう修繕工事
（都市整備G）

7

配水管布設替工事（上下水道G）
配水管布設替工事実施設計（上下水道G）

備考

9

1011

1

2

3

舗装修繕設計・路面性状調査

工事発注準備

橋りょう修繕工事

業務発注準備

工事発注準備12

舗装修繕工事

橋りょう法定点検（都市整備G）
公園整備工事（都市整備G）

8

橋りょう点検調査業務委託

公園整備工事工事発注準備

配水管布設替工事

業務発注準備

配水管布設替工事設計業務委託

都市整備Ｇ
上下水道Ｇ