第4回 石狩川（下流）水系外流域治水協議会
資料-2（2）１級水系流域治水プロジェクトのフォローアップについて※各構成員による今年度の取り組みと実施概要及び次年度以降の取り組み予定について報告

・豊平川外地域部会
・千歳川外地域部会
・夕張川上流地域部会
・幾春別川外地域部会
・雨竜川外地域部会
・空知川地域部会

P２-２
P２-32
P２-76
P２-108
P２-146
P２-219P2-1

豊平川外地域部会
・札幌市、石狩市、当別町
・札幌管区気象台
・石狩森林管理署
・北海道水源林整備事務所
・石狩振興局林務課、空知総合振興局森林室・札幌建設管理部
・札幌開発建設部

P２-３
P２-13
P２-16
P２-19
P２-22
P２-26
P２-29

P2-2

札幌市、石狩市、当別町

P2-3

流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【豊平川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
・河川整備 継続実施中（雁来川、モエレ中野川等）
・流域貯留施設整備 継続実施中（伏籠川）
・雨水拡充管整備 継続実施中
氾濫をでき ・流出抑制施設の設置 継続実施中
るだけ防ぐ・ （開発事業に伴う雨水貯留池等及び市民、減らす為の 企業による雨水浸透ますや雨水貯留槽等）
対策
・窪地など雨水が集まりやすい場所への対策
継続実施中・樋門等の操作規則の策定

・土地利用・住まい方の工夫 継続実施中（災害危険区域と出水のおそれのある区域の指定）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）
・河川整備 継続実施
（雁来川、モエレ中野川等）
・流域貯留施設整備 継続実施
（伏籠川）
・雨水拡充管整備 継続実施
・流出抑制施設の設置 継続実施
（開発事業に伴う雨水貯留池等及び市民、企業による雨水浸透ますや雨水貯留槽等）
・窪地など雨水が集まりやすい場所への対策
継続実施
・樋門等の操作規則の運用（訓練、点検など）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

・土地利用・住まい方の工夫 継続実施
（災害危険区域と出水のおそれのある区域
の指定）

札幌市
被害対象を
減少させる
ための対策

・浸水（内水・洪水）ハザードマップの周知
住民参加による防災訓練 ・浸水（内水・洪水）ハザードマップの周知 継・中小河川における浸水想定区域の更新・周 の実施
続実施
知・小中学校での防災授業の実施 継続実施
・小中学校での防災授業の実施 継続実施中
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成促
被害の軽 ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成促
進 継続実施減、早期復 進 継続実施中
・避難行動の理解促進 継続実施
旧・復興の ・避難行動の理解促進 継続実施中
・下水道水位情報システムの周知 継続実施
ための対策 ・下水道水位情報システムの周知

P2-4

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・河川整備、流域貯留施設整備を継続実施。
・新たに指定対象となった中小河川の浸水想定区域指定に伴う札幌市浸水ハザードマップ（令和３年度作成）の
洪水情報の更新。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・雁来川やモエレ中野川など５河川の河川整備を継続実施。
・伏籠川流域において２箇所の流域貯留施
設整備を継続実施など。

・水防法に基づく内水氾濫と洪水の浸水想定区域図を同時に確認できる札幌市浸水ハ
ザードマップを令和４年３月に公表。
・北海道による中小河川の浸水想定区域指定を反映させた浸水ハザードマップを令和
４年度中に公表し、市内全戸配布を3月末に完了予定。

流域貯留施設整備（屯田西小学校）

浸水想定区域図

次年度に向けた予定・氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策として、河川改修や流域貯留施設の整備、雨水拡充管整備などを継続実施。
・被害の軽減、早期復旧・復興のための対策の周知や理解促進を継続実施。
P2-5

流域治水への住民参加 実施状況について■防災訓練の実施
日 時：令和４年９月５日(月) 13：30～
場 所：中央区ゲートボール場（札幌市中央区南23条西10丁目）
参加者：地域住民や防災関係機関、協力企業など約100名
内 容：・避難所等に備えられている災害用発電機に対する「災害用発電機動作訓練」
・協力企業による災害用テントの組み立て実施
・断水を想定した「応急給水訓練」など
訓練実施の様子【住民参加について】
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施内容を見直すとともに参加人数も制限し、3年ぶりに開催した。
・参加者は質問を交えながら、興味深そうに説明を聞いていた。
・来年度以降はより多くの住民の方に参加していただけるよう工夫していきたい。
P2-6

流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ（地域住民参加状況含む）

石狩市

石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【豊平川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
・市管理河川等の浚渫及び雑木伐採等による維持管理
・雨水管の整備（花川南地区）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）
・市管理河川等の浚渫及び雑木伐採等による維持管理
・雨水管の整備（花川南地区）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

石狩市

被害対象を
減少させる
ための対策

・避難体制の強化
・石狩市防災まちづくり協 ・避難体制の強化⇒小中学校における防災授業の実施 （１ 会理事との意見交換⇒防災授業及び防災訓練等の実施
日防災学校）⇒要配慮者利用施設の避難確保計画作成⇒要配慮者利用施設の避難確保計画作成（進捗率100%目標）
被害の軽 （進捗率95％）
減、早期復 ⇒避難所運営訓練の実施
旧・復興の 町内会・自主防災組織等市民に対する、コロための対策 ナ感染症対策を踏まえた避難所運営及び備蓄資機材の説明・中小河川における浸水想定区域の周知

P2-7

流域治水プロジェクトに基づく

各 種 対

策

の

概

要

に

つ い

て

石狩市

■令和４年度 取組内容『被害対象を減少させるための対策』<避難体制の強化>【一日防災学校の実施】（令和４年10月実施）⇒児童生徒の災害時の「生きる力」を育む取組として学校が主体となり、防災まちづくり協会、
防災マスターなどの協力のもと、平成30年度から毎年実施。
⇒市内３小中学校、小１から中３まで延べ約430名の児童生徒が参加。

花川北中学校 １日防災学校の様子→ スライドを使った防災の授業

石狩八幡小学校 1日防災学校の様子→ 段ボールベットの組立・解体【要配慮者利用施設の避難確保計画作成】⇒各種社会福祉施設や学校、医療施設などの防災上の配慮を要する方が利用する施設で、市では８２施設を対象として、施設ごとの避難確保計画を順次策定中。
⇒令和４年12月末現在で、７８施設について計画策定完了（進捗率 約９５％）P2-8流域治水協議会等への住民参加実施状況について石狩市■令和４年度 実施状況
【実施内容】（令和４年11月実施）⇒Ｒ４年度に実施した「一日防災学校」等に関して意見交換を実施。
⇒流域治水プロジェクトに関する情報共有 など

石狩防災マスター連絡会
役員会に出席する 石狩市
防災まちづくり協会 理事↓↑防災啓発活動に参加する
石狩市防災まちづくり協会理事
石狩市防災まちづくり協会 理事との意見交換等 実施状況（R4年11月）

石狩市防災まちづくり協会 理事
・将来の地域を担う人材である小学校や中学校の児童生徒への防災教育は非常に重要であり、また、児童らが、防災の話を各家庭へ持ち帰ることで、更なる防災啓発の波及も期待できると思うので、有意義な取り組みとして今後も継続してほしい。
・流域治水などの情報は、引き続き情報共有をお願いしたい。
P2-9

【当別町】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【豊平川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）
・当別土地改良区以外にも、田んぼダムに関する取り組みを拡大

・防災セミナー、広報等による防災活動の啓 ・新型コロナウイルス感発染症対策により対象を・ＭＣＡ無線導入
絞って実施
・避難所誘導看板設置

・出前講座、防災セミナーの実施による防災活動の啓発

R4年度取り組み内容
・多面的機能支払事業における活動計画の中に田んぼダムの取組を位置づけ、総会で決定し、当別土地改良区が中心となって実行している。
氾濫をでき ・六軒町地区パンケチュウベシナイ川河川浚るだけ防ぐ・ 渫事業の実施
減らす為の
対策

当別町

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

被害対象を
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-10

【当別町】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、継続実施していた六軒町地区パンケチュウベシナイ川河川浚渫事業、
防災訓練を実施し「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・実施内容
・状況写真 等

・実施内容
・状況写真

パンケチュウベシナイ川において、川床に土砂が堆積し、閉塞傾向になっていることから、河川に堆積している土砂を取り除き、河川機能の回復を図った。延長４８０ｍ

夏休みを活用して、段ボールベッドの組み立て、昼食にアルファ
米の試食を通して避難所生活を体験してもらうために町内小学校において児童を対象に防災セミナーを行った。

等

次年度に向けた予定
・引き続きパンケチュウベシナイ川河川浚渫事業に取り組むほか、土地改良区と協力して田んぼダムの取り組みを進める。
・コロナ禍ではあるが、工夫をして防災減災への啓発に取り組む。
P2-11

（当別町）流域治水協議会等への住民参加 実施状況について■協議内容
・ みどり野地区防災訓練・防災教育の実施に関して反省点や今後に向けた改善策の意見交換
・ 流域治水プロジェクトに関する情報共有など【地域住民からのコメント住民参加方法について】 みどり野町内会 町内会長
・ハザードマップを用いた訓練やマイタイムラインの作成講習等も実施していければよいと思う。
・自分たちでも最低１週間分の食糧等の備蓄が必要があると感じた。
・日ごろから地区で連携することが必要である。
P2-12

札幌管区気象台

P2-13

気象庁

流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ

札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト【豊平川外地域部会】各種対策のフォローアップ
R4年度取り組み内容
氾濫をでき 【札幌管区気象台】
るだけ防ぐ・
減らす為の対策
被害対象を 【札幌管区気象台】

次年度以降の取り組み（予定）【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】

減少させる
ための対策

気象台

【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】＜全般の取り組み＞
気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、（平時において）JETT派遣等による自治体等の防災対応支援など、以下の取組を進め
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する る。
普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し （平時において）て、被害の軽減に役立てていただく。
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する（非常災害時において）普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災 て、被害の軽減に役立てていただく。
対応を支援する。
（非常災害時において）・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防 ・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災
災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供 対応を支援する。
被害の軽 や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。 ・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防減、早期復 ・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタ 災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供
や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。
旧・復興の イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
＜個別の取り組み＞
・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタための対策
・10月から11月に、空知総合振興局主催で2回開催された「北海道地域 イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
防災マスター認定講習」に参画し、防災講座や図上訓練を通じて防災気
象情報の利活用に関する啓発活動を実施した。
・台風や前線などによる大雨で災害が見込まれた3件の事例について、のべ4回にわたって北海道へJETTを派遣し、気象解説を実施した。また、関係機関からの電話での問い合わせに対し、出水期をとおしてのべ408回の解説を行った。
・7月に石狩市・当別町、12月に札幌市と懇談を実施し、その中で、防災
気象情報の利活用に関する解説を行った。また、石狩市に対しては6月、札幌市に対しては8月の大雨事例についての振り返りを実施した。

P2-14

気象庁

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について

札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency■令和4年度 取組内容
R4年度においては、【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、▽防災気象情報の利活用に関する普及・啓発活動、▽適時・的確な防災気象情報の発表、▽災害発生時、または発生が見込まれる場合の自治体等へのJETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣や能動的ホットラインによる防災対応支援、▽自治体等と協働での事例の振り返りによる業務へのフィードバック、などを実施した。
□令和4年度 取組状況 当協議会関連自治体等を対象として、ワークショップ等への参画：2回、懇談：23市町村、JETT派遣：4回、能動的ホットライン：2回、事例の振り返り：15回 を実施した。

「あなたの町の予報官」による地域防災支援業務の強化
積極的なＪＥＴＴ派遣やホットラインの実施
・気象解説等のため積極的に
ＪＥＴＴを派遣・ホットラインによる自治体担当
者や首長への助言を実施

※！？★

□▼☆

■令和5年度 取組内容： 【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、JETT派遣等による自治体等の防災対応支援などをさらに推し進める。
P2-15

石狩森林管理署P2-16

【石狩森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【豊平川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【森林整備】
・札幌市外国有林で間伐等による森林整備を実施

次年度以降の取り組み（予定）【森林整備】
・札幌市外国有林で間伐等による森林整備を実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

石狩森林
被害対象を
管理署
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-17

流域治水プロジェクトに基づく国有林の取組について

北海道森林管理局■令和4年度 取組内容
・林野庁においては、山地災害や洪水被害が激甚化している中、これまでも、国土交通省と連携した流木対策や、
氾濫河川上流域を対象とした森林整備・治山対策に取り組んでいるところ。
・R4年度においても、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮に向けての森林整備（間伐、植栽等）を実施した。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

下刈りの実施状況

間伐の実施状況

石狩森林管理署 森林整備

P2-18

東北北海道整備局
北海道水源林整備事務所P2-19

【森林整備センター】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【豊平川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
・流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施

次年度以降の取り組み（予定）・引き続き流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

森林整備
被害対象を
センター
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-20

【森林整備センター】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ 森林整備 間伐実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

間伐実施前

間伐実施後

次年度以降も計画的に間伐を実施予定
P2-21

石狩振興局 産業振興部
・林務課

空知総合振興局
・森林室

P2-22

【石狩振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【豊平川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【林務課】
・当別ダム地区流域保全総合治山工事（当別町）を実施
・高岡地区保安林緊急改良工事ほか１工事（当別町）を実施
・赤ハゲ右の沢予防治山工事ほか１工事（石狩市）を実施
氾濫をでき ・小谷ほか保育工事（石狩市）を実施
るだけ防ぐ・ ・森林整備事業（間伐、植栽等）を札幌市、石狩市、当別町にて実施
減らす為の
対策

石狩
振興局

次年度以降の取り組み（予定）【林務課】
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施

被害対象を
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-23

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【豊平川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【森林室】
・四番川ほか保育工事（当別町）を実施
・空知団地育林事業を当別町にて実施

次年度以降の取り組み（予定）【森林室】
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-24

【石狩振興局・空知総合振興局】 治山対策・森林整備の概要について■令和４年度 取組内容
・北海道において治山事業により渓間工（治山ダム等）、山腹工（法枠工等）、森林整備（間伐、植栽等）の実施
・北海道、各市町村等において森林整備事業（間伐・植栽等）を実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

下刈の実施状況
渓間工（治山ダム等）の実施状況

山腹工（法枠工等）の実施状況

間伐の実施状況

・治山事業について、継続事業・保育事業については継続的に実施。また森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に事業を実施。
・各市町村等において森林整備（間伐・植栽等）を計画的に実施
P2-25

空知総合振興局
札幌建設管理部P2-26

【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【豊平川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【建設管理部】
・月寒川の河道掘削等を実施
・望月寒川の河道掘削等、放水路の観測施設整備を実施
・真駒内川の床止工を実施
氾濫をでき ・当別ダムの事前放流準備（未放流）
るだけ防ぐ・ ・砂防関係施設の調査設計等（琴似発寒川砂防等）
減らす為の
対策

次年度以降の取り組み（予定）【建設管理部】
・月寒川の河道掘削等を継続実施
・望月寒川の河道掘削等を継続実施
・真駒内川の床止工を継続実施
・当別ダムの事前放流
・琴似発寒川砂防の整備着手
・砂防関係施設の調査設計等（茂生1の沢川等）を継続実施【建設管理部】【建設管理部】【建設管理部】
・水害対応タイムライン運用開始
豊平川・厚別川・野津幌川・月寒川・望月寒川・精進川・当別川【建設管理部】
・水害対応タイムライン運用の推進

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-27

【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・R4年度においては、継続実施していた月寒川、望月寒川、真駒内川の掘削等による河川整備、砂防関係施設等の調査設計を行い、豊平川や当別川等のタイムラインの運用を開始し「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・実施内容
・状況写真 等

望月寒川（掘削工・護岸工）

タイムラインの運用開始（試行）※計７河川

月寒川、望月寒川、真駒内川の河川整備を継続実施予定、琴似発寒川の砂防施設整備に着手予定。

P2-28

札幌開発建設部

P2-29

【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【豊平川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）・豊平川浸食対策、厚別川河道掘削、直轄管理ダムにおける事前放流 引き続き令和４年度の取組を継続実施
等の実施・体制構築、砂防関係施設の整備 等
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策

・水害リスク情報（リスクマップ）の検討等

引き続き令和４年度の取組を継続実施

・水防教育、防災意識の啓発活動 等

引き続き令和４年度の取組を継続実施

札幌開発
被害対象を
建設部
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-30

【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、豊平川の浸食対策、厚別川の河道掘削、砂防関係施設の整備、水害リスク（リスクマップ）の検討、出前講座等を実施し「流域治水」を推進。
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

施工中

施工後
厚別川（河道掘削）

出前講座（真駒内曙中学校）■R5年度取組予定
引き続き令和4年度の取組を継続実施。
P2-31

千歳川外地域部会
・江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、南幌町、長沼町
・札幌管区気象台
・石狩森林管理署、空知森林管理署
・空知総合振興局、石狩振興局 整備課
・空知総合振興局、石狩振興局 林務課
・札幌建設管理部
・札幌開発建設部

P２-33
P２-53
P２-56
P２-61
P２-66
P２-70
P２-73

P2-32

江別市、千歳市、恵庭市、北広島市
南幌町、長沼町P2-33

【江別市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）

P2-34

【江別市】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容

『河道掘削・雑木伐採』 『防災訓練』 『防災あんしんマップの更新・配布』 『想定浸水深標識設置』『出前講座による防災教育、防災啓発活動』など

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
河川、農業水路床ざらい位置図

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策◆江別市総合防災訓練（8月6日） 約1,100人参加◆防災あんしんマップの更新・配布◆河川床ざらい状況(10～2月)◆雑木伐採(世田豊平川)(2月)◆排水ポンプ運転講習会(11月2日)◆想定浸水深標識設置（21カ所）※令和3年度分を含め39カ所

次年度以降についても、引き続き『河道掘削・雑木伐採』、『防災訓練』、『防災あんしんマップ配布』、『出前講座による防災啓発活動』などを予定
P2-35

千歳市

【千歳市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

・雨水管の増設
・農業用排水路の床ざらい、草刈り
・排水機場の維持補修
・普通河川等の河道掘削、草刈り
氾濫をでき ・調整池の草刈りるだけ防ぐ・ ・住宅建築や駐車場整備等における浸透桝
減らす為の の設置指導
対策
・田んぼダムに関する取り組みについて

千歳市

次年度以降の取り組み（予定）
・雨水管の増設
・農業用排水路の床ざらい、草刈り
・排水機場の維持補修
・普通河川等の河道掘削、草刈り
・調整池の草刈り
・住宅建築や駐車場整備等における浸透桝
の設置指導
・田んぼダムに関する取り組みについて

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

被害対象を
減少させる
ための対策

・防災訓練、防災教育の実施
訓練展示等による啓発
出前講座等による防災教育
被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

千歳市町内会連合会会
長や各町内会長が千歳市総合防災訓練に参加
し、意見交換を行った。

・防災訓練、防災教育を実施予定
・参加予定
総合防災訓練時の訓練展示等による啓発
町内会等
出前講座等による防災教育P2-36

【千歳市】 各種対策の概要について

千歳市■令和４年度 取組内容
・R４年度においては、農業地域の内水氾濫を抑制する農業用施設などの維持補修、雨水管の機能を増強する下水道工事、普通河川・調整池の維持管理、住宅建築等における浸透桝の設置指導、調整池の草刈を継続して実施したほか、田んぼダムに関する取組や千歳市危機管理課による防災教育を実施した。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策◎農業地域の内水氾濫を抑制する農業用施設◎普通河川等の河道掘削、草刈被害の軽減、早期復旧・復興のための対策◎防災教育の実施【農業用排水路】【排水機場】
・農業用排水路の床ざらい、草刈りの実施 ・排水機場の維持補修の実施◎雨水管の機能を増強する下水道工事

【幌加川】
・河道掘削

◎住宅建築等における浸透桝の設置指導 ◎調整池の草刈【実施状況】
・千歳市総務部危機管理課による、災害全般に関する防災教育の実施◎田んぼダムに関する取組【雨水管敷設状況】
・雨水管敷設工事の実施【設置状況】・浸透桝の設置【調整池】
・草刈【取組状況】
・桝を設置し排水量を調整

次年度以降の取組（予定） ： R５年度においても、これらの対策について継続して実施する予定P2-37

【千歳市】 住民等参加 実施状況について

千歳市■R4年度実施内容
相手方：千歳市町内会連合会会長、各町内会長ほか
協議内容：流域治水プロジェクトに関する情報共有【流域治水プロジェクト等についての意見】
・５６災害以降、千歳市において大きな災害がないため、市民は水害に対する危機感が少ないと感じる。
・遊水地、調整池などが整備されても、その存在を知らない人が一定数いると思われる。
・市民に対しては、下水道雨水管等の整備を通じて、氾濫をできるだけ防ぐための取り組みが行われていることを広めればよいと考える。
・流域治水に関することについては、今後も情報共有等お願いしたい。
P2-38

【恵庭市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
次年度以降の取り組み（予定）
・雨水流出抑制に関する指導の実施。
・雨水流出抑制に関する指導の継続実施。
町内会連合会会長との意 ・宅地等開発行為に関する指導の継続実施。
・宅地等開発行為に関する指導の実施。
・基線通下水道雨水管（L=173ｍ）の整備。 見交換
・黄金南地区下水道雨水管（L=80ｍ）の整
・島松寿町下水道雨水管（L=62ｍ）の整備。
備。
氾濫をでき ・北島排水機場導水路（L=1,300ｍ）の床ざら ・流域治水プロジェクトに ・戸磯地区下水道雨水管（L=380ｍ）の整備。
るだけ防ぐ・ いの実施。
関する情報共有
・毎年、北島排水機場導水路（L=1，300 ｍ)
減らす為の ・田んぼダムに関する取組について警報級のの床ざらいを実施。
対策
大雨予報時に通常のせき板による浸水管理 ・流域治水として色々実 ・田んぼダムに関する取組について警報級の施している事がわかった 大雨予報時に通常のせき板による浸水管理により排水抑制を図る。（東恵庭・松鶴・島ので、市民へも広報等で により排水抑制を図る。（東恵庭・松鶴・島松・北栄）
情報発信した方が良い。 松・北栄）
R4年度取り組み内容

恵庭市

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

被害対象を
減少させる
ための対策

・大雪を想定した災害対策本部訓練（職員を 町内会連合会会長との意 ・恵庭市総合防災訓練を実施予定。
対象とした机上訓練）。
見交換
・職員を対象とした非常招集訓練の実施。
・町内会及び防災協定締結企業等の情報伝達訓練。
・高齢者の避難について
被害の軽
だれがどのように行うの減、早期復か不明確である。
旧・復興の
ための対策

町内会連合会会長との意見交換
・防災訓練の取り組みについて・流域治水プロジェクトに関する情報共有P2-39

【恵庭市】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ Ｒ４年度においては、継続的な雨水管整備、北島排水機場導水路の床ざらい、（東恵庭・松鶴・島松・北栄）地区水田貯留（田んぼダム）を実施し、「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

島松地区雨水管布設状況

西7線排水路浚渫状況・実施内容
・状況写真 等

・実施内容
・状況写真 等

【令和５年度予定】
黄金南地区雨水管（L=80ｍ）、戸磯地区雨水管（Ｌ＝380ｍ）の整備
北島排水機場導水路（Ｌ＝1，300ｍ）の床ざらいの実施。
（東恵庭・松鶴・島松・北栄）地区水田貯留（田んぼダム）の実施。
P2-40

【恵庭市】 住民参加 実施状況について■協議内容
・ 流域治水プロジェクトに関する情報共有など

打合せ状況写真【地域住民からのコメント・住民参加方法について】 恵庭市町内会連合会会長
・市からの発信が住民等に届いていないと感じられるので、町内会の集まり等に参加し説明するようにしたほうが広く周知できるのではないか、説明会としたら敷居が高くなり人が集まりにくくなる。
・広報誌が市民の情報源として１番となっているので、そこでの情報提供を行う方法もある。
・高齢者の避難について誰がどのように行うのかあいまいなところがある。
・引き続き情報共有等お願いしたい。
P2-41

【北広島市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容●開発行為等の雨水流出抑制対策●河道の掘削（中の沢川）●雨水管の整備（稲穂町）●農業用排水路の床ざらい、草刈り
氾濫をでき ●排水機場の維持補修るだけ防ぐ・
減らす為の対策

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）●開発行為等の雨水流出抑制対策●河道の掘削●雨水管の整備●農業用排水路の床ざらい、草刈り●排水機場の維持補修

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

北広島市 被害対象を
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

●出前講座（東部中学校）、防災訓練の実施 北広島市治水対策促進 ●緑地の公有化や担保期成会による住民や企業 ●出前講座、防災訓練の実施に対する防災意識の啓発のための広報紙を発行

北広島市治水対策促進期成会による住民や企業に対する防災意識の啓発のための広報紙を発行

P2-42

【北広島市】 各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ 開発行為等に伴う雨水流出抑制対策の指導
・ 河道の掘削（中の沢川）
・ 排水機場の維持補修
・ 雨水管の整備（稲穂町）
・ 農業用排水路の床ざらい、草刈り
・ 出前講座（東部中学校）や防災訓練の実施

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

防災訓練

河道掘削

出前講座

■次年度に向けた予定
・ 開発行為等に伴う雨水流出抑制対策の指導
・ 河道の掘削・ 排水機場の維持補修
・ 雨水管の整備
・ 農業用排水路の床ざらい、草刈り ・ 出前講座や防災訓練の実施
P2-43

【北広島市】 住民参加 実施状況について■協議内容
・ 河川整備や河道掘削、市が主体となり実施した出前講座や防災訓練の実施についての意見交換
・ 治水対策促進期成会における取組についての意見交換
・ 流域治水に関する情報共有■協議結果 北広島市治水対策促進期成会 会長
・ 河川整備及び維持管理が継続的に実施できるよう計画的な予算の確保が重要
・ 保水機能の保全が見込める緑地の公有化など流域として治水対策が図られるのは良い・ 期成会としても住民や企業に対する防災意識の啓発は重要と考えており推進したいP2-44

【南幌町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）

・普通河川の草刈りなどによる維持管理

次年度以降の取り組み（予定）
・普通河川の草刈りなどによる維持管理・緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削の実施検討・緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削の実施

R4年度取り組み内容

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況－

・立地適正化計画作成中

南幌町

被害対象を
減少させる
ための対策

－

・立地適正化計画作成中－

・出前講座、１日防災学校の実施（高校、中学校）
被害の軽減、早期復 ・南幌町千歳川治水対策促進期成会
旧・復興の による「期成会だより」の発行
ための対策
・排水機場補助員研修の実施（7/4実施）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況・行政区子ども会
２４名参加
・中学生、高校生等
１６５名参加－・防災訓練の実施（町民対象）
・災害対策本部設置運営訓練の実施（職員対象）
・出前講座の実施

・行政区・町内会長、ボラ
ンティア団体等予定

・南幌町千歳川治水対策促進期成会
による「期成会だより」の発行
・排水機場補助員
９名参加

・排水機場補助員研修の実施

・排水機場補助員P2-45

【南幌町】 各種対策の概要について ①
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策≪取組内容≫ 排水機場補助員機場設備操作訓練の様子

令和４年７月４日に町内排水機場５機場の運転補助員９名に対して晩翠遊水地の機能と役割についての研修を晩翠遊水地にて実施しました。
なお、説明は札幌開発建設部江別河川事務所に対応していた
だいています。
P2-46

【南幌町】 各種対策の概要について ②
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策≪取組内容≫
地域住民に千歳川流域の治水対策と現在の整備状況を広く周知するため、南幌町千歳川治
水対策促進期成会で「期成会だより」を発行するため、同期成会会長と紙面の協議を行った。

紙面打合せ状況写真

期成会だより【地域住民からのコメント住民参加方法について】
南幌町千歳川治水対策促進期成会 会長
・頻発化する降雨災害を未然防止するためには治水事業に関する情報を広く住民に周知する必要がある。
・継続的に地域住民に対して情報発信を行い、減災・防災に努める。

P2-47

【南幌町】 各種対策の概要について ③
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
行政区子ども会の出前講座（避難所体験、炊出し体験）

間仕切りテント設置

簡易トイレ組み立て

炊出し体験

１ 事業の目的
子ども会の活動により、子どもたちと、その両親、地域の人々を含めた、・地域コミュニティの拡充を図ること
・地域の連帯意識を高めること
・地域防災力を強くすること
２ 事業内容（１）避難所体験 （２）炊出し体験 （３）避難所の撤収

P2-48

【南幌町】 各種対策の概要について ④
中学生防災講座、高校生北海道版DOはぐ・備蓄品設置体験

中学生防災講座

高校生北海道版DOはぐ

災害備品設置体験

１ 事業の目的
１日防災学校・防災専門家による体験的な講義を通して、地域社会の一員としての自覚を高める。
２ 事業内容①防災講座（災害とは、災害の対策、災害の備蓄品、みんなの避難場所）②北海道版ＤＯはぐ各班で様々な避難状況等に対処③災害備蓄品設置体験等
実際に停電が発生した場合を想定するため、非常用発電機を稼働し投光器を活用しながら間仕切りテントを設置
P2-49

【長沼町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況〇富士戸川改修事業の実施
護岸工 L=646m

次年度以降の取り組み（予定）〇富士戸川改修事業の継続実施

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況〇各種排水機場の維持補修〇東４線排水の床ざらい
氾濫をでき
延長 L=180mるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

長沼町

被害対象を
減少させる
ための対策

〇総合防災訓練の実施

・ 水防団員約２００名参加〇小学校、中学校において避難訓練及び１日防災学校の実施
被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

〇自主防災組織の育成
・防災部長研修
・道の防災マスター教育受講〇総合防災訓練の実施

・ 水防団員約２００名参加〇１日防災学校の支援

・各行政区の担当者を集め、やるべき事項の確認及び意見交換〇自主防災組織の育成

・各行政区の担当者

P2-50

【長沼町】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ R4年度においては、継続実施していた富士戸川改修事業、冠水被害があった東４線排水の床ざらい、
総合防災訓練を実施し「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策
東４線排水床ざらい
L=１８０ｍ
写真は着手前

・実施内容
・状況写真 等
写真は工事完了
道道夕張長沼線の冠水被害の軽減対策
富士戸川改修工事 護岸工L=６４６ｍ
写真は発注直後であり準備工段階
建設から５０年経過、老朽化した水路の改修を実施し氾濫の軽減を図る

次年度に向けた予定 など〇 富士戸川改修事業の継続実施〇 各種排水の維持補修
P2-51

【長沼町】 住民参加 実施状況について■協議内容
・ R4年度実施した長沼町総合防災訓練・防災教育
・ 流域治水プロジェクトに関する情報共有〇長沼町総合防災訓練
例年より規模を縮小

水防団員約２００名参加〇小学校において１日防災学校
避難訓練等により防災意識向上を図る〇排水機場において高校生を対象とした出前講座
治水事業の歴史、内水排除等の講義により治水、防災意識向上を図る【地域住民からのコメント住民参加方法について】
・排水機場の機械を見学出来て良かった。
・大雨で外水位が思ったより高かった。
P2-52

札幌管区気象台

P2-53

気象庁

札幌管区気象台流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

石狩川（下流）水系外流域治水プロジェクト【千歳川外地域部会】各種対策のフォローアップ
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

被害対象を
減少させる
ための対策

気象台

【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】＜全般の取り組み＞
気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、（平時において）JETT派遣等による自治体等の防災対応支援など、以下の取組を進め
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する る。
普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し （平時において）て、被害の軽減に役立てていただく。
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する（非常災害時において）普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災 て、被害の軽減に役立てていただく。
対応を支援する。
（非常災害時において）・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防 ・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災
災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供 対応を支援する。
被害の軽 や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。 ・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防減、早期復 ・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタ 災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供
旧・復興の イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。
ための対策 ＜個別の取り組み＞
・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタ・10月から11月に、空知総合振興局主催で2回開催された「北海道地域 イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
防災マスター認定講習」に参画し、防災講座や図上訓練を通じて防災気
象情報の利活用に関する啓発活動を実施した。
・台風や前線などによる大雨で災害が見込まれた3件の事例について、のべ4回にわたって北海道へJETTを派遣し、気象解説を実施した。また、関係機関からの電話での問い合わせに対し、出水期をとおしてのべ408回の解説を行った。
・7月から8月に千歳市・恵庭市・北広島市・長沼町と懇談を実施し、その中で、防災気象情報の利活用に関する解説を行った。

P2-54

気象庁

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について

札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency■令和4年度 取組内容
R4年度においては、【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、▽防災気象情報の利活用に関する普及・啓発活動、▽適時・的確な防災気象情報の発表、▽災害発生時、または発生が見込まれる場合の自治体等へのJETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣や能動的ホットラインによる防災対応支援、▽自治体等と協働での事例の振り返りによる業務へのフィードバック、などを実施した。
□令和4年度 取組状況 当協議会関連自治体等を対象として、ワークショップ等への参画：2回、懇談：23市町村、JETT派遣：4回、能動的ホットライン：2回、事例の振り返り：15回 を実施した。

「あなたの町の予報官」による地域防災支援業務の強化
積極的なＪＥＴＴ派遣やホットラインの実施
・気象解説等のため積極的に
ＪＥＴＴを派遣・ホットラインによる自治体担当
者や首長への助言を実施

※！？★

□▼☆

■令和5年度 取組内容： 【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、JETT派遣等による自治体等の防災対応支援などをさらに推し進める。
P2-55

石狩森林管理署
空知森林管理署P2-56

【石狩森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【森林整備】
・千歳市外国有林で間伐・植栽等による森林整備を実施

次年度以降の取り組み（予定）【森林整備】
・千歳市外国有林で間伐等による森林整備を実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

石狩森林
被害対象を
管理署
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-57

【石狩森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく国有林の取組について 北海道森林管理局■令和4年度 取組内容
・林野庁においては、山地災害や洪水被害が激甚化している中、これまでも、国土交通省と連携した流木対策や、
氾濫河川上流域を対象とした森林整備・治山対策に取り組んでいるところ。
・R4年度においても、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮に向けての森林整備（間伐、植栽等）を実施した。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

植栽の実施状況

間伐の実施状況

石狩森林管理署 森林整備

P2-58

【空知森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【森林整備】
・長沼町外国有林で植付・下刈による森林整備を実施

次年度以降の取り組み（予定）【森林整備】
・引き続き長沼町外国有林で植付・下刈による森林整備を実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

空知森林
被害対象を
管理署
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-59

【空知森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について
令和４年度 取組内容
・林野庁においては、山地災害や洪水被害が激甚化している中、これまでも、国土交通省と連携した流木対策や、
氾濫河川上流域を対象とした森林整備・治山対策に取り組んでいるところ。
・令和４年度においても、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮に向けての森林整備（間伐、植栽等）及び治山事業を実施した。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

・実施内容
・状況写真 等

・実施内容
・状況写真 等

空知森林管理署 森林整備
引き続き、「流域治水」の取組とも連携し森林整備（植栽・下刈等）及び治山事業を実施予定。

P2-60

空知総合振興局 産業振興部
・整備課
・南部耕地出張所

石狩振興局 産業振興課
・整備課

P2-61

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【整備課・南部耕地出張所】【整備課・南部耕地出張所】
・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整 ・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整備事業の実施備事業の実施氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-62

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ 農業農村整備事業により排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理などを実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策
施工前

施工前

畦畔築立

施工後

施工後

農業用水利施設（排水路）の整備

区 画 整 理

令和５年度も引き続き、農業農村整備事業による排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理などを推進

P2-63

【石狩振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）

【整備課】
【整備課】
・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整 ・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整備事業の実施備事業の実施氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

石狩
振興局

被害対象を
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-64

【石狩振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ 農業農村整備事業により排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理などを実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策•

農業水利施設の活用

水田貯留機能向上

農業用排水路の施工

水田の大区画化

整

地

畦畔築立

令和5年度も引き続き、農業農村整備事業による排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理などを推進
P2-65

空知総合振興局 産業振興部
・林務課
・森林室
石狩振興局 産業振興課
・林務課

P2-66

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【林務課】
・南15線小規模治山工事（南幌町）を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）を長沼町にて実施
【森林室】
氾濫をでき
・空知団地育林事業を江別市にて実施
るだけ防ぐ・
減らす為の対策

次年度以降の取り組み（予定）【林務課】【森林室】
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-67

【石狩振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【林務課】
・美原ほか保育工事（江別市）を実施
・美原地区保安林緊急改良工事（江別市）を実施
・豊幌地区保安林緊急改良工事（江別市）を実施
氾濫をでき・仁別保育工事（北広島市）を実施
るだけ防ぐ・・森林整備事業（間伐、植栽等）を千歳市、北広島市にて実施
減らす為の
対策

石狩
振興局

次年度以降の取り組み（予定）【林務課】
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施

被害対象を
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-68

【石狩振興局・空知総合振興局】 治山対策・森林整備の概要について■令和４年度 取組内容
・北海道において治山事業により渓間工（治山ダム等）、山腹工（法枠工等）、森林整備（間伐、植栽等）の実施
・北海道、各市町村等において森林整備事業（間伐・植栽等）を実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

下刈の実施状況
渓間工（治山ダム等）の実施状況

山腹工（法枠工等）の実施状況

間伐の実施状況

・治山事業について、継続事業・保育事業については継続的に実施。また森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に事業を実施。
・各市町村等において森林整備（間伐・植栽等）を計画的に実施
P2-69

空知総合振興局
札幌建設管理部P2-70

【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【建設管理部】
・島松川（河道掘削）、南九号川（河道掘削） 等【建設管理部】
・島松川（河道掘削）、南九号川（河道掘削） 等【建設管理部】
・水害対応タイムライン運用の推進【建設管理部】
・水害対応タイムライン運用の推進

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-71

【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、継続実施していた南九号川の掘削等による河川整備を行い、千歳川や馬追運河等のタイ
ムラインの運用を開始し「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・実施内容
・状況写真 等

南九号川（掘削工）

タイムラインの運用開始（試行）※計１０河川

南九号川、島松川の河川整備を継続実施予定。

P2-72

札幌開発建設部

P2-73

【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【千歳川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）

千歳川外築堤整備、千歳川外樋門改築、直轄管理ダムにおける事前放 引き続き令和４年度の取組を継続実施
流等の実施・体制構築 等
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策
・今後の気候変動による外力増加や千歳川流域の河川特性を踏まえ、当該流域における浸水被害の防止・軽減を図るため、法改正となった特定都市河川制度の活用について、流域４市２町・北海道の関係部署と意見交換及び調整
等を実施。
札幌開発
被害対象を
建設部
減少させる 水害リスク情報（リスクマップ）の検討等
ための対策

水防教育、防災意識の啓発活動 等

・「特定都市河川」への千歳川等の協定に向けた検討を流域４市２町等と連携し進めていく。

引き続き令和４年度の取組を継続実施

引き続き令和４年度の取組を継続実施

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-74

【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、千歳川流域の河川堤防整備・樋門改築、水害リスク（リスクマップ）の検討、出前講座等を実施し「流域治水」を推進。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

施工中

施工後
千歳川（堤防整備）出前講座（恵庭小学校）■R5年度取組予定
引き続き令和4年度の取組を継続実施。
P2-75

夕張川上流地域部会
・夕張市、由仁町、栗山町
・札幌管区気象台
・空知森林管理署
・北海道水源林整備事務所
・空知総合振興局整備課
・空知総合振興局林務課、胆振総合振興局森林室・札幌建設管理部
・札幌開発建設部

P２-77
P２-86
P２-89
P２-92
P２-95
P２-98
P２-102P２-105P2-76夕張市、由仁町、栗山町

P2-77

【夕張市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

被害対象を
減少させる
ための対策

・ 防災講話夕張市

・ 防災講話

防災意識や知識の向上について

防災意識や知識の向上について

自主防災活動について

自主防災活動について

図上訓練（DIG・HUG訓練）について図上訓練（DIG・HUG訓練）について

その他 ダンボールベッド組み立て

その他 ダンボールベッド組み立て

・ 生活館等機能改善
令和３年度事業として実施した継続事業

被害の軽減、早期復 講話を中心に実施しようするもの。
旧・復興のための対策 ・ ハザードマップ更新

生活館に配備した発電機等の取扱いを含め、防災

平成25年度に作成したハザードマップは、水防法及び土砂災害防止法の改定に伴い更新予定しているもの。
・ 水防訓練及び住民避難訓練
大雨等の影響により河川の氾濫及び土砂災害を想定した訓練を市・消防本部（署）・消防団・警察が連携し、災害対応能力の向上と住民の防災意識向上を図ることを目的としたもの。

・ 生活館等機能改善
生活館等に配備した発電機等の取扱い指導を含
め、防災講話を中心に、今後も継続して実施するもの。

・ 水防訓練及び住民避難訓練
大雨等の影響により河川の氾濫及び土砂災害を想定した訓練を市・消防本部（署）・消防団・警察が連携し、災害対応能力の向上と住民の防災意識向上を図ることを目的としたもの。

P2-78

【夕張市】 各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・防災教室の実施
小学校・・・学年別防災教室（ダンボールベット作成）
中学校・・・各生徒が住んでいる地域毎に分かれて避難所について考える
高校 ・・・HUGの実施
・防災講話及び生活館機能維持事業

次年度に向けた予定 など
・防災講話、生活館等機能改善、水防訓練及び住民避難訓練
P2-79【由仁町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【夕張川上流地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

由仁町

田んぼダムについて由仁町広域協定運営員会で実施を決定。春（営農開始）から11/1ま
で常時堰板を設置し、由仁町全体で約2,140haで実施。

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）
引き続き、農業施設（田んぼダム）による雨水貯留を実施住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

被害対象を
減少させる
ための対策

■防災訓練及び防災教育を実施予定

由仁小学校全児童、由仁 ■防災訓練及び防災教育を実施予定
中学校全生徒を対象とし由仁小学校全児童、由仁中学校全生徒を対 た１日防災学校を９月に 由仁小学校全児童、由仁中学校全生徒を対象とした１日防災学校を９月に実施予定で実施予定であったが、新 象とした１日防災学校を９月に実施予定。
被害の軽 あったが、新型コロナウイルス感染症の第７型コロナウイルス感染症
減、早期復 波による感染拡大により中止とした。８月26の第７波による感染拡大
旧・復興の 日には、地域住民を対象とした防災情報の早により中止とした。８月26
ための対策 期入手をテーマとした出前講座を開催した。
日には、地域住民を対象とした防災情報の早期入手をテーマとした出前講座を開催した。

P2-80

【由仁町】 各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては防災出前講座を実施し、「流域治水」の推進を図った。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

次年度に向けた予定
・由仁小学校全児童、由仁中学校全生徒を対象とした１日防災学校を９月に実施予定

P2-81

【由仁町】 流域治水協議会等への住民参加 実施状況について■協議内容
・ インターネット等を利用した災害情報の早期入手について
・ 災害時に備えたマイタイムラインの作成等について【住民参加について】・コロナ感染対策を徹底しつつ、約30名の地域住民が参加した。
・来年度も出前講座の開催をお願いしたいとの意見があった。
P2-82

【栗山町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

流下能力の確保をするため、「緊急浚渫推進
事業計画」に基づき、町内を流れる普通河川の浚渫を実施氾濫をできるだけ防ぐ・【実施河川】減らす為の○トキト川（令和2～6年度の複数年計画）
対策○杵臼川（令和3～6年度の複数年計画）○富士川（令和4年度）○葉散別川（令和4年度）

被害対象を
減少させる
ための対策

①総合防災訓練を実施（9/4）②１日防災教室を実施予定（9/10）→中止
被害の軽③地域での防災教育・学習会を実施
減、早期復（9/3角小防災教室 約80名
旧・復興の9/18朝日・湯地中央 約140名
ための対策
10/2中央南 約50名
10/30ときわ・みなみ中里 79名）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

引き続き、流下能力の確保をするため、「緊急浚渫推進事業計画」に基づき、町内を流れる普通河川の浚渫を実施予定-【予定河川】○トキト川（令和2～6年度の複数年計画）○杵臼川（令和3～6年度の複数年計画）

立地適正化計画作成し、被害の対象となる地域の確認を行っていく予定

栗山町

次年度以降の取り組み（予定）

立地適正化計画に基づき、被害の対象となる地域の確認を行っていく予定-①地域住民・関係機関な 防災訓練及び防災教育を実施予定
ど約180名（地域住民参加予定）【実施予定】②中止○総合防災訓練○１日防災教室③地域住民など約350名 ○各地域での防災教育・学習会等-

地域住民参加予定P2-83

【栗山町】 各種対策の概要について■令和4年度 取組内容（栗山町）
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策◆「緊急浚渫推進事業計画」に基づき、町内を流れる４河川（トキト川、杵臼川、富士川、葉散別川）の浚渫を実施◆関係機関・地域住民などを対象に総合防災訓練を実施

次年度に向けた予定 など◆防災訓練及び防災教育の実施◆町内を流れる普通河川の浚渫の実施（トキト川、杵臼川）
P2-84

【栗山町】 流域治水協議会等への住民参加 実施状況について■協議内容（栗山町）
・ R4年度実施した地域避難訓練・防災学習会等での意見交換
・ 栗山町まちづくり懇談会における防災に関する意見など

防災学習会

栗山町まちづくり懇談会【地域住民からのコメント住民参加方法について】
・訓練や学習会を通じ、ハザードマップを確認しておくなど日ごろから災害に備える意識が高まった。
・防災訓練や学習会は継続して実施してほしい。
・近年の異常気象による集中豪雨などで水害の危険性が以前よりも高くなっていると思われる。道路排水溝の清掃や河川浚渫など可能な対策を実施してほしい。
など
P2-85

札幌管区気象台

P2-86

気象庁

札幌管区気象台流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

石狩川（下流）水系外流域治水プロジェクト【夕張川上流外地域部会】各種対策のフォローアップ
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

被害対象を
減少させる
ための対策

気象台

【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】＜全般の取り組み＞
気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、（平時において）JETT派遣等による自治体等の防災対応支援など、以下の取組を進め
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する る。
普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し （平時において）て、被害の軽減に役立てていただく。
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する（非常災害時において）普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災 て、被害の軽減に役立てていただく。
対応を支援する。
（非常災害時において）・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防 ・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災
災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供 対応を支援する。
や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。 ・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防被害の軽 ・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタ 災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供
減、早期復 イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。
旧・復興の ＜個別の取り組み＞
・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタための対策 ・10月から11月に、空知総合振興局主催で2回開催された「北海道地域 イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
防災マスター認定講習」に参画し、防災講座や図上訓練を通じて防災気
象情報の利活用に関する啓発活動を実施した。
・台風や前線などによる大雨で災害が見込まれた3件の事例について、のべ4回にわたって北海道へJETTを派遣し、気象解説を実施した。また、関係機関からの電話での問い合わせに対し、出水期をとおしてのべ408回の解説を行った。
・8月に芦別市と懇談を実施し、その中で、防災気象情報の利活用に関する解説を行った。また、6月の大雨事例についての振り返りを実施した。
・石狩川流域圏会議豪雨災害対策職員研修での講演を７月に実施し
た。

P2-87

気象庁

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について

札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency■令和4年度 取組内容
R4年度においては、【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、▽防災気象情報の利活用に関する普及・啓発活動、▽適時・的確な防災気象情報の発表、▽災害発生時、または発生が見込まれる場合の自治体等へのJETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣や能動的ホットラインによる防災対応支援、▽自治体等と協働での事例の振り返りによる業務へのフィードバック、などを実施した。
□令和4年度 取組状況 当協議会関連自治体等を対象として、ワークショップ等への参画：2回、懇談：23市町村、JETT派遣：4回、能動的ホットライン：2回、事例の振り返り：15回 を実施した。

「あなたの町の予報官」による地域防災支援業務の強化
積極的なＪＥＴＴ派遣やホットラインの実施
・気象解説等のため積極的に
ＪＥＴＴを派遣・ホットラインによる自治体担当
者や首長への助言を実施

※！？★

□▼☆

■令和5年度 取組内容： 【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、JETT派遣等による自治体等の防災対応支援などをさらに推し進める。
P2-88

空知森林管理署P2-89

【空知森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【夕張川上流外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策【森林整備】
・夕張市外国有林で間伐等による森林整備を実施【治山対策】
・３粁の沢治山工事（山腹工 1.67ha 3月完了予定）

次年度以降の取り組み（予定）【森林整備】
・引き続き夕張市外国有林で間伐等による森林整備を実施【治山対策】
・引き続き３粁の沢治山工事（山腹工 1.67ha 施工予定）
・大崩れ治山工事（山腹工 0.42ha 施工予定）

空知森林
被害対象を
管理署
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-90

【空知森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について
令和４年度 取組内容
・林野庁においては、山地災害や洪水被害が激甚化している中、これまでも、国土交通省と連携した流木対策や、
氾濫河川上流域を対象とした森林整備・治山対策に取り組んでいるところ。
・令和４年度においても、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮に向けての森林整備（間伐、植栽等）及び治山事業を実施した。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

・実施内容
・状況写真 等

・実施内容
・状況写真 等

森林整備（間伐）

治山事業（山腹工）

引き続き、「流域治水」の取組とも連携し森林整備（間伐等）及び治山事業を実施予定。
P2-91

東北北海道整備局
北海道水源林整備事務所

P2-92【森林整備センター】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【夕張川上流外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
・流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施

次年度以降の取り組み（予定）・引き続き流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

森林整備
被害対象を
センター
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-93

【森林整備センター】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ 森林整備 間伐実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

間伐実施前

間伐実施後

次年度以降も計画的に間伐を実施予定
P2-94

空知総合振興局 産業振興部
・整備課
・南部耕地出張所P2-95【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【夕張川上流外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【整備課・南部耕地出張所】【整備課・南部耕地出張所】
・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整 ・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整備事業の実施備事業の実施氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-96

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ 農業農村整備事業により排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理などを実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策
施工前
施工前

施工後
施工後

農業用水利施設（排水路）の整備

畦畔築立

区 画 整 理

令和５年度も引き続き、農業農村整備事業による排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理などを推進

P2-97空知総合振興局 産業振興部
・林務課

胆振総合振興局
・森林室

P2-98

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【夕張川上流外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【林務課】
・試験農園地先緊急予防治山ほか１工事（夕張市）を実施
・レースイ地区緊急予防治山工事（夕張市）を実施
・学校地先緊急予防治山工事（栗山町）を実施
氾濫をでき ・常盤ほか保育工事（夕張市）を実施
るだけ防ぐ・ ・森林整備事業（間伐、植栽等）を夕張市、由仁町、栗山町にて実施
減らす為の
対策

次年度以降の取り組み（予定）【林務課】
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-99

【胆振総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【夕張川上流外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【森林室】
・森林整備（間伐、植栽等）を夕張市、由仁町で実施

次年度以降の取り組み（予定）【森林室】
・森林整備（間伐、植栽等）の計画的な実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

胆振総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-100【空知総合振興局・胆振総合振興局】 治山対策・森林整備の概要について■令和４年度 取組内容
・北海道において治山事業により渓間工（治山ダム等）、山腹工（法枠工等）、森林整備（間伐、植栽等）の実施
・北海道、各市町村等において森林整備事業（間伐・植栽等）を実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

下刈の実施状況
渓間工（治山ダム等）の実施状況

山腹工（法枠工等）の実施状況

間伐の実施状況

・治山事業について、継続事業・保育事業については継続的に実施。また森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に事業を実施。
・各市町村等において森林整備（間伐・植栽等）を計画的に実施
P2-101

空知総合振興局
札幌建設管理部

P2-102

【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【夕張川上流外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【建設管理部】
・雨煙別川の河道掘削・堤防整備等を実施
・ポンアノロ川の河道掘削等を実施
・由仁川の河道掘削等を実施完了
氾濫をでき ・古山川の調査設計を実施るだけ防ぐ・ ・馬来内川の調査設計を実施減らす為の ・ヤリキレナイ川の河道掘削等を実施
対策
・栗山ダムの事前放流準備（未放流）

次年度以降の取り組み（予定）【建設管理部】
・雨煙別川の河道掘削・堤防整備等を継続実施
・ポンアノロ川の河道掘削等を継続実施
・古山川の河道掘削等を実施予定
・馬来内の調査設計を実施予定
・ヤリキレナイ川の河道掘削等を継続実施
・栗山ダムの事前放流

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

【建設管理部】
・水害対応タイムラインの運用開始
阿野呂川【建設管理部】
・水害対応タイムライン運用の推進

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-103

【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、継続実施していた雨煙別川、ポンアノロ川、由仁川（整備完了）、ヤリキレナイ川の掘削等による河川整備を行い、阿野呂川のタイムラインの運用を開始し「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・実施内容
・状況写真 等

由仁川（計画終点／完了）

阿野呂川のタイムラインの運用開始（試行）

雨煙別川、ポンアノロ川、古山川、馬来内川、ヤリキレナイ川の河川整備を継続実施予定。

P2-104

札幌開発建設部

P2-105

【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【夕張川上流外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）・夕張川河道掘削、直轄管理ダムにおける事前放流等の実施・体制構
築 等

引き続き令和４年度の取組を継続実施

・水害リスク情報（リスクマップ）の検討等

引き続き令和４年度の取組を継続実施

・水防教育、防災意識の啓発活動 等

引き続き令和４年度の取組を継続実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

札幌開発
被害対象を
建設部
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-106

【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、夕張川の河道掘削、水害リスク（リスクマップ）の検討、夕張川上流外地域部会の各市町との情報伝達訓練を実施し「流域治水」を推進。
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

施工中

施工後
夕張川（河道掘削）

情報伝達訓練■R5年度取組予定
引き続き令和4年度の取組を継続実施。
P2-107

幾春別川外地域部会
・岩見沢市、美唄市、三笠市、新篠津村、月形町
・札幌管区気象台
・空知森林管理署
・北海道水源林整備事務所
・空知総合振興局整備課
・空知総合振興局林務課、石狩振興局林務課・札幌建設管理部
・札幌開発建設部

P２-109
P２-124
P２-127
P２-130P２-133
P２-136
P２-140P２-143

P2-108岩見沢市、美唄市、三笠市
新篠津村、月形町P2-109

【岩見沢市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
市民と農業者の双方を対象とした田んぼダムや都市部での流域治水連携に向けたPR活動の実施

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）
市民と農業者の双方を対象とした田んぼダムや都市部での流域治水連携に向けたPR活動の継続実施

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策

岩見沢市 被害対象を
減少させる
ための対策

・市民への防災に関する出前講座の実施
出前講座は内容等を事 ・市民への防災に関する出前講座の実施
出前講座や市民参加に・防災チャレンジ（小中学生を対象とした防災 前に町会と打合せを実施 ・防災チャレンジ（小中学生を対象とした防災 よる防災訓練については教育）の実施している。
教育）の実施内容等を事前に町会と打・市内在住の防災関係有資格者（防災士、防 栗沢小学校・中学校で実 ・市民参加による防災訓練の実施
合せを実施する。
被害の軽 災マスター）を対象とした、会議・研修の実施 施した防災チャレンジへ ・市内在住の防災関係有資格者（防災士、防減、早期復の地域の町会・自治会役 災マスター）を対象とした、会議・研修の実施
旧・復興の員等の参加。
ための対策

P2-110【岩見沢市】流域治水に関する取組の実施状況■令和4年度 取組内容
5次元治水対策による持続的で柔軟な地域強靭化の取り組みが『農林水産省 第6回インフラメンテナンス メンテナンス実施現場における工夫部門』で優秀賞を受賞

P2-111

【岩見沢市】流域治水に関する取組の実施状況■令和4年度 取組内容
出前講座の実施、防災チャレンジの実施、防災関係有資格者連絡会議の実施○出前講座の実施（令和４年度１２月末現在）
市民の防災意識向上のため、ハザードマップの見方や避難するタイミング、防災情報の伝達手段についての防災講話や、段ボールベット、段ボール間仕切りなどの避難所で使用する資機材の組立て体験を実施した。

実施回数

参加人数

町会・自治会

3回

73人

小・中学校

5回

243人

企業・団体

10回

135人

計

18回

451人

出前講座（町会・自治会）○防災チャレンジの実施
児童生徒の災害に対する知識を深めるため、ハザードマップの見方や避難するタイミング、避難所の運営方法について講話を実施した。
また、体験型学習として段ボールベット、段ボール間仕切り、簡易トイレの組立て体験や避難所の設営・生活体験、消防による心肺蘇生訓練、応急手当訓練、応急担架作成・負傷者搬送訓練を実施した。

出前講座（企業・団体）

１．上幌向中学校
日 時：９月２８日（水）１３時２０分～１４時５０分
会 場：上幌向中学校
参加者：上幌向中学校１年生～３年生（４１人）
２．栗沢小学校・中学校
日 時：９月２９日（木） ８時５５分～１２時００分
会 場：栗沢小学校
参加者：栗沢小学校４年生～5年生（３５人）
栗沢中学校１年生（２１人）
保護者や町会・自治会役員等（９人）
３．北村小学校・中学校
日 時：１１月２２日（火） １３時４０分～１５時２０分
会 場：北村小学校・中学校
参加者：北村小学校５年生～６年生（３３人）
北村中学校１年生～３年生（３５人）

防災チャレンジ（心肺蘇生訓練）

防災チャレンジ（避難所設営・生活体験）

P2-112

○防災関係有資格者連絡会議の実施
市内在住の防災士などの防災関係有資格者を対象に、地域の防災リーダーの育成及び防災関係有資格者と地域との連携強化を図るため、令和元年度より会議を実施している。
令和３年度からは、より地域の実情に合った活動とするため、市内を5ブロックに分け、地域別の会議を実施している。
令和４年度については、有資格者の防災に関する知識の向上やスキルアップを目的に気象予報士菅井貴子氏を講師に招き研修会を実施して防災活動に対する意識高揚を図った。
防災関係有資格者連絡会議（研修会）

P2-113

【美唄市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【実施済み】
・普通河川 7号川河床浚渫・雑木処理・普通河川 10号川河床浚渫・雑木処理
・川内川河床浚渫･雑木処理
氾濫をでき ・奔美唄川河床浚渫・雑木処理るだけ防ぐ・ （令和5年3月完了予定）
減らす為の対策
田んぼダムに関する取り組み
・警報級の大雨予報時に通常のせき板による深水管理により排水抑制を図る

美唄市

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）
河床浚渫・雑木処理を継続して実施

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

田んぼダムに関する取り組み
・警報級の大雨予報時に通常のせき板による深水管理により排水抑制を図る

被害対象を
減少させる
ための対策

■防災訓練の実施（令和4年8月19日）■１日防災学校の実施（令和5年2月27日）
・中央小学校 1年生を対象に実施44人■防災に関する出前講座の実施
・ 6/23
1団体、20人
・
7/28
1団体 16人
被害の軽減、早期復 ・ 9/17,22 2団体 31人
1団体 11人
旧・復興の ・10/1
ための対策■コミュニティタイムラインの策定支援
・自主防災組織4団体（令和5年2月17日策定）■地デジ広報による情報発信

コミュニティタイムラインの ・防災訓練の実施策定については参加自主 ・１日防災学校の実施
防災組織の会長等から ・出前講座の実施
事前ヒアリングを実施。そ ・コミュニティタイムラインの策定支援の後にワークショップを2 ・地デジ広報による情報発信回実施。

コミュニティタイムラインの策定については参加自主防災組織の会長等から事前ヒアリングを実施。
その後にワークショップを2回実施。

P2-114

【美唄市】 流域治水の取組について■令和4年度 取組内容
・R4年度においては、河川の浚渫、出前講座の実施、自主防災組織におけるコミュニティタイムラインの策定支援、
防災ガイドブックの配布等により、「流域治水」の推進を図った。
河川の浚渫

7号川河床浚渫・雑木処理(21線～上流側)【機械土砂掘削･雑木処理】

7号川河床浚渫・雑木処理(21線～下流側)【機械土砂掘削･雑木処理】

【着工前】

【完了】

【着工前】

【完了】

P2-115

【美唄市】 流域治水の取組について
防災教育の推進

出前講座（美唄市社会福祉協議会）

出前講座（町内会）

・社会福祉協議会が主催の「支え合い講座」のテーマ
が防災であったことから、市防災担当職員も講師として全3回参加し、防災授業とDIGを実施し、防災の知識を深めるとともに、防災意識の啓発に努めた。

・町内会住民を対象に出前講座を実施し、防災の知識を深め、地域防災力の向上に努めるとともに、自主防災組織の設立推進に取り組んだ。

P2-116

【美唄市】 流域治水の取組について
自主防災組織の活動支援

防災情報の周知

コミュニティタイムラインの策定

防災ガイドブックの活用

・共助の取組として、水害時に住民が安全に避難できるよう、地域の防災上の現状や課題を踏まえ、コミュ
ニティの対応方針や避難ルールを定めた「コミュニティタイムライン」の策定を支援している。
・４年度は、自主防災組織４団体が参加するワークショップを２回開催し、タイムラインを策定した。

・令和３年３月に作成した防災ガイドブック（ハザードマップ等を掲載）を転入者に配布しているほか、出前講
座等に活用している。
・ホームページに掲載している。

地デジ広報（８チャンネル）の活用
・地デジ広報に市の防災情報を掲載することにより、インターネットを利用しない方でも、テレビで情報収集することができる。

令和５年度についても、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら、出前講座等により防災教育を推進するとともに、コミュニティタイムラインの策定や防災情報を周知することにより、地域防災力を高めていく。
P2-117

【三笠市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況・令和2年度の萱野川、3年度の川内苗圃の沢川に引き続き、令和4年度は、三笠工業団
地内を流れる一号川と調整池で浚渫を実施
し、河川の流下能力の向上と一時貯留効果の向上を図る。

次年度以降の取り組み（予定）
・引き続き河川の浚渫を予定。
R5実施河川～未定

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

三笠市

立地適正化計画作成中

立地適正化計画計画作成中

被害対象を
減少させる
ための対策

・防災展示の実施（ハザードマップの掲示及 自主防災組織を対象とし
び防災備蓄品の展示）
た防災講習会を実施
・1日防災学校の実施（ハザードマップに関する授業）
被害の軽 ・自主防災組織設立に向けての資料を町内減、早期復 会に配布
旧・復興の ・タイムラインの見直しを検討
ための対策

・防災展示の継続実施（ハザードマップの掲 防災講習会への参加を示及び防災備蓄品の展示）
提案する
・1日防災学校の継続実施（ハザードマップに関する授業）
・自主防災組織等に対する防災講習会の継続実施
・タイムラインの見直しを検討

P2-118

【三笠市】流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について
令和４年度

取組内容

①防災展示イベントの実施
実 施 日：令和４年９月３日
実施場所：イオンスーパーセンター三笠店（三笠市ＰＲブース）
実施内容：来場者に対し、防災用備蓄品の展示、ハザードマップの説明、段ボールベッド体験、備蓄食料及び飲料水の配布を行った。（来場者２４９名）②１日防災学習の実施
実 施 日：令和４年９月８日
実施場所：三笠市立三笠小学校
実施内容：地震を想定した避難訓練の後に、防災かるた（１年生）、段ボールベッドの組み立て訓練（３年生）、ハザードマップを活用した防災学習（５年生）を実施した。

①防災展示イベントの実施状況②１日防災学習の実施状況

P2-119

【新篠津村】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

被害対象を
新篠津村 減少させる
ための対策

・小中学校における防災教室
中学校：10/17（月）全生徒を対象に避難所運営ゲーム（Doはぐ）及び段ボールベッド組立体験を実施
被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

防災訓練については、対 ・小中学校での防災教室の実施
防災避難訓練の具体的
象地域の自治区長と実施 ・行政及び関係機関、住民が連携した総合的 な内容や開催方法等に内容や方法等を検討しな防災避難訓練を実施
ついては、参加地域の自た。
治区長及び関係者と打ち合わせを実施予定。

小学校：11/18（金）小学校５年生を対象に避難所運営ゲーム（Doはぐ）及び段ボールベッド組立体験を実施
・住民を対象とした防災訓練
11/9（水）第五自治区の住民を対象に避難訓練を実施P2-120【新篠津村】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・小学校及び中学校において防災教室を実施
・第五自治区の住民を対象に防災避難訓練を実施
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・小学校は５年生（19名）を対象に２時限を使い避難所運営訓練（Doはぐ）と段ボールベッドの組立体験を実施。
・中学校は全校生徒による避難訓練終了後に、避難所運営訓練（Doはぐ）と段ボールベッドの組立体験を実施。
各防災教室を通じて、防災の知識を深めた。

・第五自治区において石狩川の氾濫を想定した防災避難訓練として、防災無線において、対象地域に避難指示を発令し、住民の避難訓練を実施。
避難訓練後に消防署員指導のもと火災避難訓練を実施し、マンホールトイレの組立体験や警察署員による防災講話を聴くなどして、防災意識の向上を図った。

令和５年度についても、小中学校の防災教室と地域住民の防災避難訓練を行う予定であり、特に地域住民の防災避難訓練については、行政及び関係機関、地域住民が連携した形で災害発生から避難所運営まで総合的な訓練を実施予定。
P2-121【月形町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

被害対象を
減少させる
ための対策

月形町

■町内教育施設に対して１日防災教室に協力・６月１４日（火）月形高校で実施された１日防災学校に備蓄食料等を提供し防災意識向上に貢献
・９月１５日（木）月形小・中学校が計画する一日防災教室において防災講話を実施
・１０月２７日（木）北農場地区在住高齢者に対する防災講話を実施
被害の軽 ・１１月２１日（月）月形小学区４年生に対する減、早期復 防災学習等を実施
旧・復興の ・１１月２５日（金）町内在住のＮＰＯ法人支援ための対策 者に対する防災講話を実施

・町内教育施設及び町内行政区に対して防災講話及び防災に関する内容について継続
的に実施
・防災訓練の実施・継続したタイムラインの修正■総合防災訓練の実施（１０月２１日（金））■タイムライン見直しを予定
・月形町タイムラインについて前年の読み合
わせ事項を反映して内容を逐次修正

P2-122

【月形町】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について
月形小学校４年生総合学習での防災講話等
１１月２１日月形町内行政区在住高齢者に対する防災講話
１０月２７日

月形小･中学校合同防災訓練時の防災講話
９月１５日

P2-123

札幌管区気象台

P2-124気象庁

札幌管区気象台流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

被害対象を
減少させる
ための対策

気象台

【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】＜全般の取り組み＞
気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、（平時において）JETT派遣等による自治体等の防災対応支援など、以下の取組を進め
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する る。
普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し （平時において）て、被害の軽減に役立てていただく。
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する（非常災害時において）普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災 て、被害の軽減に役立てていただく。
対応を支援する。
（非常災害時において）・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防 ・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災
災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供 対応を支援する。
や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。 ・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防被害の軽 ・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタ 災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供
や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。
減、早期復 イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタ
旧・復興の ＜個別の取り組み＞
・10月から11月に、空知総合振興局主催で2回開催された「北海道地域
イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
ための対策
防災マスター認定講習」に参画し、防災講座や図上訓練を通じて防災気
象情報の利活用に関する啓発活動を実施した。
・7月の大雨事例では、岩見沢市と三笠市に対し、防災対応支援のための能動的ホットラインを実施した。
・台風や前線などによる大雨で災害が見込まれた3件の事例について、のべ4回にわたって北海道へJETTを派遣し、気象解説を実施した。また、関係機関からの電話での問い合わせに対し、出水期をとおしてのべ408回の解説を行った。
・7月から8月に新篠津村・岩見沢市・美唄市・三笠市と懇談を実施し、その中で、防災気象情報の利活用に関する解説を行った。また、岩見沢
市・美唄市・三笠市に対しては7月の大雨事例についての振り返りを実施した。

P2-125

気象庁

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について

札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency■令和4年度 取組内容
R4年度においては、【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、▽防災気象情報の利活用に関する普及・啓発活動、▽適時・的確な防災気象情報の発表、▽災害発生時、または発生が見込まれる場合の自治体等へのJETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣や能動的ホットラインによる防災対応支援、▽自治体等と協働での事例の振り返りによる業務へのフィードバック、などを実施した。
□令和4年度 取組状況 当協議会関連自治体等を対象として、ワークショップ等への参画：2回、懇談：23市町村、JETT派遣：4回、能動的ホットライン：2回、事例の振り返り：15回 を実施した。

「あなたの町の予報官」による地域防災支援業務の強化
積極的なＪＥＴＴ派遣やホットラインの実施
・気象解説等のため積極的に
ＪＥＴＴを派遣・ホットラインによる自治体担当
者や首長への助言を実施

※！？★

□▼☆

■令和5年度 取組内容： 【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、JETT派遣等による自治体等の防災対応支援などをさらに推し進める。
P2-126

空知森林管理署

P2-127

【空知森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【治山対策】
・西桂沢治山工事（渓間工１基）

次年度以降の取り組み（予定）【森林整備】
・引き続き夕張市外国有林で間伐等による森林整備を実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

空知森林
被害対象を
管理署
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-128

【空知森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について
令和４年度 取組内容
・林野庁においては、山地災害や洪水被害が激甚化している中、これまでも、国土交通省と連携した流木対策や、
氾濫河川上流域を対象とした森林整備・治山対策に取り組んでいるところ。
・令和４年度においても、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮に向けての森林整備（間伐、植栽等）及び治山事業を実施した。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

・実施内容
・状況写真 等

森林整備事業（間伐）

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・実施内容
・状況写真 等

治山事業 渓間工実施

引き続き、「流域治水」の取組とも連携し森林整備（間伐、植栽等）及び治山事業を実施予定。
P2-129東北北海道整備局
北海道水源林整備事務所

P2-130【森林整備センター】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
・流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施

次年度以降の取り組み（予定）・引き続き流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

森林整備
被害対象を
センター
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-131

【森林整備センター】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ 森林整備 間伐実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

間伐実施前

間伐実施後

次年度以降も計画的に間伐を実施予定
P2-132

空知総合振興局 産業振興部
・整備課
・東部耕地出張所

P2-133

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【整備課・東部耕地出張所】【整備課・東部耕地出張所】
・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整 ・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整備事業の実施備事業の実施氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-134

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ 農業農村整備事業により排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理などを実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

農業用排水路

農業用水利施設の活用

水田の貯留機能向上

農業用水利施設の整備

区画整理

農業用ため池整地工

畦畔築立

令和５年度も引き続き、農業農村整備事業による排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理などを推進

P2-135

空知総合振興局 産業振興部
・林務課
・森林室

石狩振興局 産業振興課
・林務課

P2-136

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【林務課】【林務課】【森林室】
・美唄地区保安林緊急改良工事（美唄市）を実施
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）を岩見沢市、美唄市、三笠市、月形町に ・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施
て実施
氾濫をでき
【森林室】
るだけ防ぐ・
・毛陽町保育工事（岩見沢市）を実施
減らす為の・東美唄保育工事（美唄市）を実施
対策
・ポンベツ保育工事（月形町）を実施
・幌内本沢地区保安林改良工事（三笠市）を実施
・空知団地育林事業を岩見沢市、美唄市、三笠市、月形町にて実施

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-137

【石狩振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【林務課】
・西原地区保育工事（新篠津村）を実施

次年度以降の取り組み（予定）【林務課】
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

石狩
振興局

被害対象を
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-138

【石狩振興局・空知総合振興局】 治山対策・森林整備の概要について■令和４年度 取組内容
・北海道において治山事業により渓間工（治山ダム等）、山腹工（法枠工等）、森林整備（間伐、植栽等）の実施
・北海道、各市町村等において森林整備事業（間伐・植栽等）を実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

下刈の実施状況
渓間工（治山ダム等）の実施状況

山腹工（法枠工等）の実施状況

間伐の実施状況

・治山事業について、継続事業・保育事業については継続的に実施。また森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に事業を実施。
・各市町村等において森林整備（間伐・植栽等）を計画的に実施
P2-139空知総合振興局
札幌建設管理部P2-140【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【建設管理部】
・利根別川の河道掘削等を実施
・東利根別川の河道掘削等を実施
・ポントネ川の河道掘削等を実施
氾濫をでき ・美唄ダムの事前放流準備（未放流）
るだけ防ぐ・ ・札比内川砂防施設整備を実施減らす為の ・住吉の沢川砂防施設整備に向けた調査設計等
対策

次年度以降の取り組み（予定）【建設管理部】
・利根別川の河道掘削等を継続
・東利根別川の河道掘削等を継続実施
・ポントネ川の遊水地整備を実施
・美唄ダムの事前放流
・札比内川砂防施設整備を継続実施
・住吉の沢川砂防施設整備に向けた調査設計等継続

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

【建設管理部】
・水害対応タイムラインの運用開始
当別川・美唄川【建設管理部】
・水害対応タイムライン運用の推進

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-141

【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、継続実施していた利根別川、東利根別川、ポントネ川の掘削等による河川整備、札比内
川砂防施設整備を行い、当別川や美唄川のタイムラインの運用を開始し「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・実施内容
・状況写真 等

利根別川（掘削工）

タイムラインの運用開始（試行）※計２河川

利根別川、東利根別川の河川整備と札比内川砂防施設整備を継続実施予定、ポントネ川の遊水地整備に着手予定。
P2-142

札幌開発建設部

P2-143

【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【幾春別川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）・石狩川河道掘削、石狩川堤防整備、北村遊水地整備、幾春別川総合 引き続き令和４年度の取組を継続実施
開発事業、直轄管理ダムにおける事前放流等の実施・体制構築 等
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策

・水害リスク情報（リスクマップ）の検討等

引き続き令和４年度の取組を継続実施

・水防教育、防災意識の啓発活動 等

引き続き令和４年度の取組を継続実施

札幌開発
被害対象を
建設部
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-144

【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、石狩川の河道掘削・堤防整備、北村遊水地の整備、幾春別川総合開発事業、水害リス
ク（リスクマップ）の検討、幾春別川外地域部会の各市町村と重要水防箇所の合同巡視を実施し、「流域治水」を推進。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

石狩川（河道掘削）

北村遊水地整備

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

重要水防箇所合同巡視（美唄市地区）■R5年度取組予定
引き続き令和4年度の取組を継続実施。
P2-145

雨竜川外地域部会
・滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、
妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町
・札幌管区気象台、旭川地方気象台
・空知森林管理署
・北海道水源林整備事務所
・空知総合振興局整備課、上川総合振興局整備課
・空知総合振興局林務課、上川総合振興局林務課・札幌建設管理部、旭川建設管理部
・札幌開発建設部

P２-147
P２-192P２-197
P２-200P２-203
P２-208
P２-212P２-216

P2-146

滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、
妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町P2-147

【滝川市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容●普通河川の伐開及び浚渫
・手島川、南手島川、大曲川、東陽川、第2熊穴川、第1江部乙川
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策⚫田んぼダム・市内６組織中５組織において田んぼダムを実施（多面的機能支払い事業における活動
計画の中に田んぼダムの取り組みを位置づけ、総会で決定し実行している。）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）●普通河川の伐開及び浚渫(R5予定)足島川、新川、ポンクラ川、宮下川、第２小野川(R6予定)第２江部乙川、第１熊穴川、第１西
大川、銀川

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況●雨水管の整備⚫田んぼダム
田んぼダムを継続して実施⚫立地適正化計画策定（３月末予定）

滝川市

被害対象を
減少させる
ための対策

●水害タイムライン運営協議会の開催■R4.7.29 スタート会議開催
・町内会連合会連絡協議会から会長等が参加●滝川市水害タイムライン運営協議会の開催
・地域住民の意見を取り込みながら継続的に協議会を開催被害の軽減、早期復 ●地域防災研修会の開催
旧・復興の ■R4.6.12 「ザ・避難所体験会」の開催ための対策 ・朝日町東地区連合協議会から50名が参加●道の駅たきかわの防災拠点としての整備（北海道開発局と連携しての整備）

P2-148

P2-149

P2-150

【砂川市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

砂川市

被害対象を
減少させる
ための対策

〇防災意識の啓発活動
・子ども防災教室（8名）
・中央小学校1日防災学校（114名）
・北光小学校1日防災学校（21名）
被害の軽・北地区コミュニティセンター
減、早期復
冬期避難所運営訓練（24名）
旧・復興のための対策 〇洪水ハザードマップの更新〇防災意識の啓発活動

P2-151

砂川市

被害の軽減、早期復旧・復興の為の対策
これまでの取り組み●子ども防災教室(R4.9.10)
内容：避難に必要なものを考えるワーク
ショップ、防災食の作り方と試食、避難所
体験●中央小学校１日防災学校（R4.8.27）●北光小学校１日防災学校（R4.9.12）
小学生の防災への理解を深めるため実施。
内容：防災かるた、防災〇×クイズ、段
ボールベッドづくり等

今後の取り組み
今後も、１日防災学校、防災教育イベント、ネイパル砂川主催の防災キャンプなど様々
な防災関係行事に積極的に協力し、児童生徒に対する防災意識の向上を図る。

P2-152

砂川市

被害の軽減、早期復旧・復興の為の対策
これまでの取り組み●様々な手段による広報の実施
広報すながわ地デジ広報
ＳＮＳ公式アカウントなど●北地区コミュニティセンター冬期避難所
運営訓練（R4.12.12）
冬期間における停電を想定した訓練
受付、炊き出し、段ボールベッド設営

今後の取り組み「自らの命は自ら守る」意識の醸成のため、様々な手段による広報や各種訓練や出前講
座を通じて避難行動の理解促進を図る。

P2-153

【歌志内市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
地域住民
参加状況

R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）

・ﾍﾟﾝｹ河川改修事業
１）開発期成会への事業促進要望
２）北海道河川環境整備促進協議会を通 ヤマメの放流事業は継続
じて、事業着手促進要望
実施。
氾濫をでき
３）北海道への直接的な事業早期着手要 住民よりペンケ歌志内川 R4年度同様な取り組みとあわせ、各種河川るだけ防ぐ・ 望の河道掘削など、河川浚 護岸の整備または、維持管理の取り組み強減らす為の４）ヤマメの稚魚放流事業(ｿﾌﾄ事業)を通じ 渫や立木伐採の要望を 化
対策
河川への意識付けを行った。
受け、随時対応している

地域住民
参加状況

R4年度と同様

ところ

令和３年度、北海道の土砂災害警戒区域に関する基礎調査終了により、歌志内市全域にわたり、土砂法の指定に向けた回答書を一括提出、市全域の特別警戒区域等の範囲が定 土砂法指定に向けた住
歌志内市 被害対象を められた。
民への情報提供及び土減少させる
砂法指定の有無にかかための対策
わらず、避難場所へのルート再確認の周知

災害危険区域と家屋倒壊等氾濫想定区域の住民への丁寧な説明会
おそれのある地域の宅地造成等庁内検討事
の開催など
項の徹底

・防災ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ､防災説明会等

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

防災説明会として出前講
R4年度同様な取り組み強化
座等を実施。

R4年度と同様

P2-154

【歌志内市】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ R４年度においては、継続要望している「ペンケ歌志内川改修事業における各種団体を通じて、早期事業着手の要望、住民説明会の開催など。また、文珠第2町内会・民生委員児童委員協議会におけるﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ説明会を実施し「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為のｿﾌﾄ対策

・ヤマメ稚魚放流事業

・実施内容：川の大切さをアピールすることを目的に、子ども達に河川への関心を持ってもらう

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・文珠第2町内会説明会等

・実施内容：地域の水害リスクや避難に必要な情報・判断・行動を取るための説明会

次年度に向けた予定
・ペンケ歌志内川改修事業に向けた、北海道への早期着手要望。
・土砂災害警戒区域指定後におけるハード対策の要望。
・北海道所管の治山事業による事業促進の要望。

P2-155

【歌志内市】 住民参加 実施状況について■協議内容
・ R４年度実施した文珠第2町内会・民生委員児童委員協議会への防災教育の実施による説明状況
・ 防災ハザードマップ（流域治水プロジェクト等）に関する情報共有など

文珠第2町内会説明状況写真

民生委員児童委員協議会説明状況写真【地域住民からのコメント住民参加方法について】 歌志内地域防災リーダー候補者 歌志内市町内会連合会会
長 (聞き取り)・ハザードマップを用いた訓練等の作成講習等も実施していければよいと思う。
・防災リーダー的な存在を増やす必要があると感じた。
・引き続き情報共有等お願いしたい。
など
P2-156

【深川市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容■音江地区下水道雨水管の整備着手（実施設計）実施（工事）

深川市

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）■音江地区下水道雨水管の整備実施（工事）
・工事前に関係住民に工事概要等説明■深川市緊急浚渫推進事業
オサナンケップ川河道掘削 （L＝900m)
氾濫をでき・地域要望により実施している事業。
るだけ防ぐ・■深川市緊急浚渫推進事業
オサナンケップ川河道掘削予定

減らす為の■緊急自然災害防止対策事業
対策
吉住川河川整備（L＝50m）■緊急自然災害防止対策事業
吉住川河川整備予定

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

被害対象を
減少させる
ための対策

■防災拠点としての市役所新庁舎建設■「田んぼダム」の効果等について広報（8月号）掲載■防災教室の開催支援・協力

被害の軽減、早期復 ■地域における防災訓練の開催支援・協力
旧・復興のための対策 ■自主防災組織の組織化■防災拠点としての市役所新庁舎開庁■防災に関する広報掲載■防災教室の開催支援・協力■地域における防災訓練の開催支援・協力■自主防災組織の組織化

P2-157

【深川市】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ Ｒ４年度においては、音江地区広里工業団地雨水管整備の着手。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

・広里工業団地雨水管整備
浸水想定区域である本地域において、今後の浸水被害を未然に防ぐため道路整備と合わせ雨水管整備を実施するもの。
延長
管種口径
事業予定年度
令和4年度実施

L=300mＨＰφ1200
Ｒ３～Ｒ５実施
L=145m

令和５年度 実施予定延長 Ｌ＝１５５ｍ

P2-158

【深川市】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ Ｒ４年度においては、３，０００ｍの測量、６００ｍの設計、５０ｍの工事の着手。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策
吉住川位置図・吉住川整備重要水防区域に指定されている本地域は豪雨のたびに氾濫しており、河岸の浸食・崩壊が進行した際には、沿線農地に甚大な農業被害が予想される。
このことから、被害を未然に防ぐべく、護岸、護床の整備を実施
するもの。
事業内容
事業予定年度R４ 工事 L=50m

R４ 測量 L=3,000m

護岸・護床
Ｒ４～Ｒ７実施

令和５年度 実施予定延長 Ｌ＝５０ｍ

P2-159

【深川市】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ R４年度においては、冬季に浚渫推進事業として、河道掘削を900m実施。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

これまでの出水等による土砂堆積により流下能力が低下（流下断面が阻害）しており、現状でもその安全度は十分とは言えない状況にあります。
これまでの地域要望もあることから、石狩川水系
オサナンケップ川河道掘削を年次的に実施しています。
土砂掘削状況

オサナンケップ川位置図〇工事延長
Ｒ２年度 L=1,400m
Ｒ３年度 L=1,400m
Ｒ４年度 L= 900m

P2-160【深川市】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ 防災拠点の整備として市役所新庁舎の建設工事中。
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

新庁舎イメージ図〇防災拠点施設の整備として耐震化や浸水深を想定しつつ、現在の深川市役所敷地内
において新庁舎の建設に向け取り組んでおり、令和３年度より建設工事を着工し、今後は執務室内のＯＡフロア工事や床や壁の内装仕上工事に着手していく予定。
〇基本方針
１．市民に親しまれ利用しやすい庁舎
２．市民の安心・安全を守る災害に強い庁舎
３．人と環境にやさしい庁舎
４．効率的で安全な庁舎
令和３年度着工。令和５年秋供用開始予定

P2-161

【深川市】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・防災情報の周知や提供のため、広報記事の掲載、防災教室開催協力、自主防災組織の組織化に努めています。
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策〇防災教育として、出前講座による防災教室
等を実施しています。
〇避難所における活動のため、地域自主防災組織の組織化を進めていく必要があり、関係する町内会長等にその必要性と組織化について説明。

避難所運営ゲーム～Ｄｏはぐ～の様子

防災情報の周知や提供については、継続的な取り組みとなるよう実施を予定。

P2-162

【奈井江町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

・内水被害に備えるため、町内２地区にある
氾濫をでき 排水機場の維持管理及び水田の貯留機能向るだけ防ぐ・ 上を図るため田んぼダムへの普及啓発の実減らす為の 施（大雨時に農業従事者への周知と協力依
対策
頼を実施）

次年度以降の取り組み（予定）
・排水機場の機能が十分に発揮されるよう、適正な維持管理に努める
・パンフレット等で田んぼダムへの普及啓発
を継続する

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

被害対象を
減少させる
ための対策

奈井江町

■「奈井江町地域防災セミナー」の開催
・地域住民20名、警察署 ・定期的な地区防災訓練・防災セミナーを実・開催日 令和4年8月9日（火）員4名、役場職員7名、計 施する
・講師による
31名がセミナーに参加
・中小河川のハザードマップを作成予定【講義】避難所の設置と運営協力
・水害に強い庁舎整備（令和6年完成予定）【グループ討議】避難所運営ゲーム北海道版「Doはぐ」■１日防災訓練
・生徒90名参加
被害の軽 ・開催日 令和4年9月9日（金）減、早期復 ・奈井江中学校で、防災ハザードマップの説
旧・復興の 明や避難所設営（プライベートルームや多目ための対策 的ベッドなど）を体験。

・学校、教育委員会と連携することにより、防災関係行事に積極的に参加し、児童生徒に対する防災意識の高揚を図る■１日防災教室
・生徒46名参加
・開催日 令和4年10月14日（金）・奈井江商業高校で、防災ハザードマップの説明や避難所設営（プライベートルームや多目的ベッド、自動ラップ式トイレ）を体験。

P2-163

【奈井江町】 各種対策の概要について

奈井江町■令和４年度 取組内容
・ 自然災害による内水被害に備えるため、町内２地区にある排水機場の維持管理を行い、「流域治水」の推進を図るとともに田んぼダムへの普及啓発の実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

次年度以降の取組
排水機場の機能が十分に発揮されるよう、適正な維持管理に努める。
パンフレット等で田んぼダムへの啓発を継続する。

P2-164

【奈井江町】 各種対策の概要について

奈井江町■令和４年度 取組内容
・ 「奈井江町地域防災セミナー」の開催 （参加者）地域住民20名、警察署員4名、役場職員7名【講義】 避難所の設置と運営協力 【グループ討議】 避難所運営ゲーム北海道版「Ｄｏはぐ」【講義】避難所の設置と運営協力【グループ討議】 避難所運営ゲーム北海道版「Ｄｏはぐ」

次年度以降の取組
定期的な地区防災訓練・防災セミナーの実施及び中小河川のハザードマップを作製予定
水害に強い庁舎整備（令和６年完成予定）

P2-165

【奈井江町】 各種対策の概要について

奈井江町■令和４年度 取組内容
・ 奈井江中学校１日防災訓練の実施（生徒９０名が参加）
防災ハザードマップの説明

避難所設営体験

次年度以降の取組
学校、教育委員会と連携することにより、防災関係行事に積極的に協力し、児童生徒に対する防災意識の向上を図る。
P2-166

【奈井江町】 各種対策の概要について

奈井江町■令和４年度 取組内容
・ 奈井江商業高校１日防災教室の実施（生徒４６名が参加）
防災ハザードマップの説明

避難所設営体験

次年度以降の取組
学校、教育委員会と連携することにより、防災関係行事に積極的に協力し、児童生徒に対する防災意識の向上を図る。
P2-167

【上砂川町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策

上砂川町 被害対象を
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

・洪水・土砂災害ハザードマップ（概要版）の作成（Ｒ４年７月全戸配布済み）
・R4.10.3 避難所設営体験の開催
・R4.10.4～R4.10.10 防災備蓄品の展示

・防災備蓄品の展示、取扱要領の体験等

・自治会等との事前調整（参加人員等）

P2-168

【浦臼町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
・支浦臼内川護岸改修工事
・田んぼダムに関する取り組みについて
水位調整板による流量の調整を実施

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）
・老朽化した護岸施設の改修工事を継続実施する予定
・田んぼダムに関する取り組みを継続実施

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

浦臼町

被害対象を
減少させる
ための対策

・地域防災計画、水防計画の更新

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-169

【浦臼町】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ ６５０ｍの測量・設計、５８５ｍの工事の着手。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策
支浦臼内川位置図

・支浦臼内川護岸改修
経年劣化した現施設では今後想定される大雨等が発生した際には、沿線農地に甚大な農業被害が予想される。
このことから、被害を未然に防ぐべく、護岸、護床の整備を実施
するもの。
事業内容
事業年度

護岸・護床
Ｒ４実施

R４ 測量 L=650m
R４ 工事 L=585m

令和５年度 実施予定延長 Ｌ＝５８５ｍ

P2-170【浦臼町】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ 農業施設（田んぼダム８１．６ｈａ）により、雨水を貯留し、内水氾濫被害を軽減。
。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

浦臼町 田んぼダム 流域貯留施設（平常時）

令和５年度も同面積にて継続して取組予定

P2-171

【新十津川町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
住民（地域の防災リー
次年度以降の住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況
取り組み（予定）
ダー等）参加状況■町管理河川の浚渫事業の実施■令和４年８月28日（日） ■河川堆積土砂管理計画に基づく町管理河
総合防災訓練において、 川の浚渫事業の実施■各行政区で防災訓練■地元農家等で構成される河川愛護組合に 自主防災組織の方に参を実施し、災害時におけよる町内13河川の草刈りの実施
加をしてもらい、流水体験 ■河川愛護組合による町内13河川の草刈り る対応等を学んでもらう。
氾濫をでき ・河川愛護組合（地元農家）191人などを行ってもらった。
の実施
るだけ防ぐ・
・河川愛護組合員（地元農家）200人
減らす為の対策
R4年度取り組み内容

新十津川町■令和４年８月28日（日）総合防災訓練において、自主防災組織の方に参加をして災害時の対応などを訓練した。

被害対象を
減少させる
ための対策

■令和４年８月28日（日）総合防災訓練（町スポーツ ■令和４年８月28日（日）センター）
総合防災訓練において、
内容：要支援者の移送訓練、災害時の避難行動、 自主防災組織の方に参感染症対策を施した避難所設営など。
加をして災害時の対応な
参加者数 141名

どを訓練した。

■令和４年８月31日（水）１日防災学校（新十津川小
学校）
被害の軽 内容：小学校１年生から６年生まで学年に応じた防減、早期復 災に関する内容の授業を実施する。
旧・復興の 人数 312名

ための対策

■本町で組織している11自主防災組織において、年１回、防災研修を実施するよう啓蒙を行っている。
・１月開催の区長会議連絡協議会において自主防災会長に研修の実施の啓発を行っている。

■各行政区で防災訓練を実施し、災害時における対応等を学んでもらう。
■令和７年８月 総合防災訓練
内容：未定
総合防災訓練ついては、３年に１度の開催とし、その時々に見合った訓練内容を実施する。

■令和７年８月 総合防災訓練
令和４年度の総合防災訓
練は感染症対策のため、参加者を制限していた。
令和７年度はより多くの■本町で組織している11自主防災組織にお 人に災害対応を学んでもいて、年１回、防災研修を実施するよう啓発を らう。
行う。
■各行政区で防災訓練を実施し、災害時における対応等を学んでもらう。

P2-172

氾濫をできるだけ防ぐ減らす為の対策

新十津川町■令和４年度 取組内容
・町管理河川の浚渫事業の実施
・地元農家等で構成される河川愛護組合による町内13河川の草刈りの実施
河 川 浚 渫 事 業

河川愛護組合による河川の草刈り

次年度に向けた予定・河川堆積土砂管理計画に基づく町管理河川の浚渫事業の実施
・河川愛護組合による町内13河川の草刈りの実施
P2-173

【妹背牛町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
・普通河川における河道掘削の実施
・水田貯留機能強化計画の中に田んぼダムの取組を位置づけ、多面的機能支払事業を実施している町内11地区の組織により行って氾濫をでき いる。
るだけ防ぐ・ ・排水機場の維持補修
減らす為の
対策

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）
・普通河川における河道掘削の継続
・田んぼダムに関する取り組みを継続実施
・排水機場の維持補修

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

妹背牛町 被害対象を
減少させる
ための対策

・防災訓練の実施

・防災訓練の継続

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-174

【妹背牛町】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・令和４年度においては、普通河川の河道掘削・排水機場の維持補修及び田んぼダムの推進を図った。また、町が主体となり防災訓練（避難所設営訓練）を実施した。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・実施内容
・状況写真 等

普通河川の河道掘削

住民参加による避難所設営

次年度に向けた予定 など
・次年度以降においても、令和４年度同様の対策を実施していく。
P2-175

【妹背牛町】 住民参加 実施状況について■協議内容
・ 令和４年度に実施した防災訓練で道庁危機対策課支援員による防災講話を実施。
・ 地域住民参加による避難所受入れ訓練を実施。

防災講話

避難所受入れ訓練【事後アンケートでの地域住民からのコメント】
・講話を聴いて防災士の資格を取りたいと思った。
・近所にはお年寄りの方等要支援者が多くいるので、このような訓練には進んで参加したいと思った。
・未経験者や参加対象を地区ごとに限定する等住民全体が防災意識をもてるような訓練にしてもらいたい。
など
P2-176

【秩父別町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R3年度取り組み内容

地域住民
参加状況

〇農業用施設による流出抑制対策（田んぼダム）・田んぼダムの取組みを活動計画に位置付 多面的機能支払事業にけたが、今年度は台風などの災害規模の降 おける活動計画の中に田氾濫をでき 雨がなかった。
んぼダムの取り組みを位るだけ防ぐ・
置づけ、総会で決定し実減らす為の行している。
対策※コロナ禍のため、各地
区の人数を制限し開催。

次年度以降の取り組み（予定）〇農業用施設による流出抑制対策（田んぼダム）の継続地域住民
参加状況

多面的機能支払事業における取り組みを構成員
参加による総会で決定し継続的に行っていく。

被害対象を秩父別町 減少させる
ための対策〇防災訓練の実施（R3.11.20）
・防災行政無線メールの登録方法
・避難所用間仕切り等の設置・撤去
・パッククッキングを用いた炊き出し訓練
被害の軽 〇一日防災学校の開催（R3.9.14）
減、早期復 ・小中学生を対象に実施
旧・復興の ・避難訓練と消防職員の講評
ための対策
小学１年生 防災カルタ、紙スリッパ作り
小学２・３年生ワンタッチテント設営
段ボールベッド設営
小学４年生以上 パーテーションの設置
全学年 水の抵抗（流水装置）の体験

町内会自主防災組織等
参加者総数42名

秩父別小学校
全学年 100名
秩父別中学校
全学年 48名
小中教職員10名〇防災訓練の実施
・自主防災組織等の住民意見を踏まえ内容を検討し実施する予定。

〇一日防災学校の開催
・内容は未定町内会自主防災組織
小中学校

P2-177

P2-178

P2-179

【雨竜町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
・町内幹線排水路の維持補修工事
・田んぼダムの取組について
多面的機能支払交付金の活動項目である「防災・減災力強化」及び「水田貯留機能推
氾濫をでき 進活動」として、貯留水位調整板の設置、又るだけ防ぐ・ は水位調整版を上げる作業を実施。
減らす為の ・排水機場の試運転
対策

雨竜町

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）
・町内幹線排水路の維持補修工事
・田んぼダムの取組について継続実施
・排水機場の試運転

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

被害対象を
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-180【雨竜町】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・町管理幹線排水路の浚渫工事を実施し、増水時における通水断面の確保を行った。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

令和5年度については幹線排水路の浚渫工事を実施予定。
土地改良区と連携し田んぼダムの実施に取組む。

P2-181

【北竜町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
住民（地域の防災リー
次年度以降のダー等）参加状況
取り組み（予定）
・更新川護岸整備工事を実施
地域防災リーダーに町 ・河川の護岸整備工事、河川の浚渫工事を
・美葉牛川護岸整備工事を実施
内会連絡協議会会長岩 予定・更新川浚渫工事を実施
本氏を指名している。
・水田の雨水貯留強化（田んぼダム）に向け・沼ノ沢川浚渫工事を実施
町内会長会議の中で報 て取り組みを継続
氾濫をでき ・水田の雨水貯留強化（田んぼダム）に向け 告及び意見をいただいた ①大雨時に各分会役員に周知。②巡回 ③
るだけ防ぐ・ て取り組みを実行している。
（1月開催）
落水量調整装置等を活用し流水抑制を実減らす為の ①大雨時に各分会役員に周知。②巡回 ③行。
対策
落水量調整装置等を活用し流水抑制を実行。
R4年度取り組み内容

北竜町

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

被害対象を
減少させる
ための対策

・防災訓練の実施(詳細は未定)
被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-182

【北竜町】 流域治水の取り組みについて
１）流域対策・ 普通河川の河道掘削及び伐木事業(R2年度～R7年度 ８河川予定)

R4年度 浚渫工事

沼の沢川浚渫工事

着手前

完成

施工状況

P2-183

【北竜町】 流域治水の取り組みについて
１）流域対策・ 普通河川の護岸整備事業(R2年度～R7年度 7河川予定)

R4年度 護岸整備工事

美葉牛川護岸整備工事

R4年度実施中

更新川護岸整備工事（着手前・完成）

着手前

完成

P2-184

【北竜町】 流域治水の取り組みについて
１）流域対策・ 排水機場機能回復事業(R5年度～R9年度 碧水排水機場予定)

2）防災対策・ 防災無線の更新(R元年度、R２年度 実施済)
・ ハザードマップ策せ及び住民周知済P2-185

【北竜町】 流域治水の取り組みについて
３）治水対策・ 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策として農業施設（田んぼダム）により、雨水を貯留し、内水氾濫被害を軽減

北竜町 水田面積2,788ha､畑面積317ha

田んぼダム 流域貯留施設（平常時）

落水量調整装置等を活用

P2-186

【沼田町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況■田中の沢川浚渫■農業施設（田んぼダム）による雨水貯留
氾濫をでき ・多面的機能支払交付金による活動として水るだけ防ぐ・ 位調整板による田んぼダムの取り組みを活減らす為の 動組織により定め実施している対策

次年度以降の取り組み（予定）■河川の浚渫、法面補修、河道掘削及び伐木等

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況■河川維持管理計画の策定■農業施設（田んぼダム）による雨水を貯留

被害対象を
減少させる
ための対策
沼田町

■防災訓練の実施
・防災訓練等に参加
・防災講話、避難所開設・受入訓練等の実施
８０名参加（内地域住民３４名）■防災訓練又は研修の実施（時期未定）
・防災訓練又は研修に関する事前調整又は参加（時期未定）

・防災訓練又は研修に関する事前調整又は参加（時期未定）■防災学校の実施
・小中学生対象 防災カルタ、段ボールベッド
被害の軽 組立、Ｄｏはぐ避難所運営等の体験の実施
減、早期復 １７５名参加（内小中学生１５７名）
旧・復興のための対策 ■防災資材の調達
・防災用物品の調達
・電源供給コンバーターの整備・組立式給水タンクの整備

P2-187

【沼田町】 各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
Ｒ４年度においては、東部地区及び西部地区活動組織で農業施設（田んぼダム）による雨水貯留を継続して取り組み、また、町管理河川においては、河道断面確保のための浚渫等を行うとともに、河川台帳を活用しながら計画的な河川管理により、「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・田中の沢川浚渫・防災訓練の実施 ・防災学校の実施
・防災資材の調達【防災用組立式給水タンク】【浚渫 施工前】【浚渫 施工後】・農業施設（田んぼダム）による雨水貯留【Ｒ４は貯留するまでの気象状況に至らなかったため貯留実績なし】【次年度に向けた予定】（沼田町）
河川の浚渫・法面補修・河道掘削及び伐木等、河川維持管理計画の策定、農業施設（田んぼダム）による雨水貯留、防災訓練又は研修の実施など、今後も状況に応じた流域治水事業に取り組む。
P2-188

【沼田町】 流域治水協議会等への住民参加 実施状況について■令和４年度 住民参加の実施状況（沼田町）
・防災訓練では、防災・災害対応の基本講演、段ボールベッドやワンタッチパーテーションの組立実演を体験し、全町民で防災に取り組む意識高揚のきっかけづくりを進めた。
・防災学校では、小・中学校を対象に防災意識を高めることを目的に、カルタや段ボールベッド組立、カードゲー
ムでの避難所運営などを体験した。

・防災訓練（防災講話の様子）

・防災学校（Ｄｏはぐ避難所運営の様子）【地域住民からのコメント住民参加方法について】（沼田町）
町内行政区長会議において、避難所運営マニュアルに基づく理解と運用について合意を図るとともに、防災訓練の実施に向け事前に意見を求めながら、参加を促していく。 など

P2-189

【幌加内町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策

幌加内町 被害対象を
減少させる
ための対策

被害の軽
・１日防災学校の実施（防災講話、降雨体験）
減、早期復
中学生参加（7月14日実施）
旧・復興の・洪水ハザードマップ更新
ための対策

・1日防災学校の実施（防災講話、防災体験）
小学生対象（6月中旬~下旬に実施予定）
・定期的な地区防災訓練、防災懇談会を実施
する

P2-190【幌加内町】 各種対策の概要について（幌加内町）■令和４年度 取組内容
・Ｒ４年度においては、災害情報を更新した洪水ハザードマップを住民に配布したほか、一日防災学校を実施し、「流域治水」の推進を図った。
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・洪水や土砂災害に備えるため生徒の災害時の「生きる力」を育む取り組みとして役場が主体となり、
北海道開発局、上川総合振興局などの協力のもと初めて実施。

幌加内中学校 一日防災学校の様子→ 洪水・土砂災害にに備える防災講話

・災害情報を更新した
洪水ハザードマップを配布した。

幌加内中学校 一日防災学校の様子→ 降雨体験学習■次年度に向けた予定
・小学生を対象とした一日防災学校を6月頃実施予定。
P2-191

札幌管区気象台
旭川地方気象台P2-192気象庁

札幌管区気象台流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

被害対象を
減少させる
ための対策

気象台

【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】＜全般の取り組み＞
気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、（平時において）JETT派遣等による自治体等の防災対応支援など、以下の取組を進め
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する る。
普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し （平時において）て、被害の軽減に役立てていただく。
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する（非常災害時において）普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災 て、被害の軽減に役立てていただく。
対応を支援する。
（非常災害時において）・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防 ・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災
災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供 対応を支援する。
や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。 ・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタ 災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供
被害の軽 イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。
減、早期復 ＜個別の取り組み＞
・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタ
旧・復興の ・10月から11月に、空知総合振興局主催で2回開催された「北海道地域 イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
ための対策 防災マスター認定講習」に参画し、防災講座や図上訓練を通じて防災気
象情報の利活用に関する啓発活動を実施した。
・台風や前線などによる大雨で災害が見込まれた3件の事例について、のべ4回にわたって北海道へJETTを派遣し、気象解説を実施した。また、関係機関からの電話での問い合わせに対し、出水期をとおしてのべ408回の解説を行った。
・8月に妹背牛町・砂川市・歌志内市・上砂川町・浦臼町・新十津川町と、10月に深川市・秩父別町・北竜町・沼田町・雨竜町と懇談を実施し、その中で、防災気象情報の利活用に関する解説を行った。また、深川市・妹背牛町・秩父別町・北竜町・沼田町・歌志内市・浦臼町・新十津川町・雨竜町に対しては6月から8月の大雨事例についての振り返りを実施した。

P2-193

気象庁

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について

札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency■令和4年度 取組内容
R4年度においては、【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、▽防災気象情報の利活用に関する普及・啓発活動、▽適時・的確な防災気象情報の発表、▽災害発生時、または発生が見込まれる場合の自治体等へのJETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣や能動的ホットラインによる防災対応支援、▽自治体等と協働での事例の振り返りによる業務へのフィードバック、などを実施した。
□令和4年度 取組状況 当協議会関連自治体等を対象として、ワークショップ等への参画：2回、懇談：23市町村、JETT派遣：4回、能動的ホットライン：2回、事例の振り返り：15回 を実施した。

「あなたの町の予報官」による地域防災支援業務の強化
積極的なＪＥＴＴ派遣やホットラインの実施
・気象解説等のため積極的に
ＪＥＴＴを派遣・ホットラインによる自治体担当
者や首長への助言を実施

※！？★

□▼☆

■令和5年度 取組内容： 【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、JETT派遣等による自治体等の防災対応支援などをさらに推し進める。
P2-194

【旭川地方気象台】流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
氾濫をでき 【旭川地方気象台】
るだけ防
ぐ・減らす
為の対策
【旭川地方気象台】
被害対象を
減少させる
ための対策

気象台

次年度以降の取り組み（予定）【旭川地方気象台】【旭川地方気象台】【旭川地方気象台】【旭川地方気象台】＜全般の取り組み＞
左記＜全般の取り組み＞を継続する。
（平時において）・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用して、被害の軽減に役立てていただく。
（非常災害時において）・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災対応を支援する。
・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象被害の軽 庁防災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報
減、早期復 の提供や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを
旧・復興の 支援する。
ための対策 ・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタイミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
＜個別の取り組み＞
・週２回、流域市町村（幌加内町）に対して、Zoomを活用した気象解説を実施している。
・気象情報等の利活用推進を図るため流域市町村（幌加内町）及び隣接市町、消防機関を対象に複合災害を想定したワークショップを
旭川開発建設部の協力を得て8月に実施した。
・石狩川流域圏会議豪雨災害対策職員研修での講演を７月に実施した。
P2-195

【旭川地方気象台】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～■令和４年度 取組内容
・ 気象情報が自治体等の防災活動の支援となるよう、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の活動を継続実施した。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策■あなたのまちの予報官TV◆被害を軽減させる取り組みの推進

令和3年12月～

旭川地方気象台では、市町村等を対象に住民の具体的な防災行動に結びつけるための取組の一環として、Zoomによる気象解説を週2回（1回5分程度）実施している。今年度は9月16日、18日の台風第14号接近に伴う臨時解説において、
旭川開発建設部、留萌開発建設部とともに気象解説・河川情報の共有を実施した。

■気象防災ワークショップ

令和4年8月旭川地方気象台では、市町村防災担当者等を対象とする防災対応力の向上を図る取組みとして、防災気象情報の種類や意味を理解し、適切なタイミン
グでの防災体制の強化や避難に関する判断のポイントを学ぶことを目的に気象防災ワークショップを開催している。今年度は旭川開発建設部の協力も得て実施した。また、消防組合の職員も参加した。
実 施 日：令和4年8月4日
場
所：士別市役所第二庁舎
参加機関：幌加内町、士別市、和寒町、剣淵町、士別地方消防組合
テ ー マ：土砂災害・洪水害

旭川開建職員-令和５年度に向けて引き続き、気象防災ワークショップや、Zoomによる気象解説「あなたのまちの予報官TV」を行なう。
非常災害時には自治体等に気象庁防災対応支援チーム（JETT）を派遣し、詳細な気象情報の提供や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタイミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
P2-196

空知森林管理署

P2-197

【空知森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策【森林整備】
・幌加内町外国有林で間伐・植付等による森林整備を実施【治山対策】
・北竜町国有林にて治山工事（床固工１基 完成）

次年度以降の取り組み（予定）【森林整備】
・深川市外国有林で間伐・植付等による森林整備を実施【治山対策】
・幌加内町国有林にて治山工事（床固工１基 谷止工１基 施工予定）

空知森林
管理署
被害対象を
北空知支
減少させる
署
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-198

【空知森林管理署】流域治水プロジェクトに基づく国有林の取組について北海道森林管理局■令和４年度 取組内容
・林野庁においては、山地災害や洪水被害が激甚化している中、これまでも、国土交通省と連携した流木対策や、氾濫河川上流域を対象とした森林整備・治山対策に取り組んでいるところ。
・令和４年度においても、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮に向けての森林整備（間伐、植栽、保育等）及び治山事業を実施した。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

北空知支署

森林整備

北空知支署 治山事業

引き続き、「流域治水」の取組と連携し森林整備（間伐、植栽等）及び治山事業を実施予定。
P2-199東北北海道整備局
北海道水源林整備事務所

P2-200【森林整備センター】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
・流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施

次年度以降の取り組み（予定）・引き続き流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

森林整備
被害対象を
センター
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-201

【森林整備センター】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ 森林整備 間伐実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

間伐実施前

間伐実施後

次年度以降も計画的に間伐を実施予定
P2-202

空知総合振興局 産業振興部
・整備課
・東部耕地出張所
・北部耕地出張所

上川総合振興局 産業振興部
・整備課
・上川中部整備室

P2-203

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【整備課・東部耕地出張所・北部耕地出張所】【整備課・東部耕地出張所・北部耕地出張所】
・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整 ・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整備事業の実施備事業の実施氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-204

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ 農業農村整備事業により排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理などを実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策
施工前

施工後

農業用排水路の整備

区 画 整 理農業用水利施設の活用

水田の貯留機能向上

令和５年度も引き続き、農業農村整備事業による排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理などを推進
P2-205

【上川総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【整備課】
・関係機関等に田んぼダムの取組について、広報を行なう。

次年度以降の取り組み（予定）【整備課】
・関係機関等に田んぼダムの取組について、広報を行なう。

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

上川総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-206

【上川総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、継続実施している道営農業農村整備事業（５地区）により36.5haの基盤整備を行い
田んぼダムの貯留機能が向上した。
田んぼダムの取り組みについて各方面への広報活動を実施。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

深水対応の落ち口桝

整備後のほ場の写真
（水田）

↑
整備前

↑
整備後

落ち口桝（深水用）の写真※操作中があればなお良い

令和５年度については、同様に道営農業農村整備事業（５地区）により50.5haの基盤整備を行う予定。
田んぼダムの取り組みについて継続し広報活動を行う。
P2-207

空知総合振興局 産業振興部
・林務課
・森林室

上川総合振興局 産業振興部
・林務課

P2-208

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【林務課】【林務課】【森林室】
・江部乙地区小規模治山工事（滝川市）を実施
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・鶉地区復旧治山工事（上砂川町）を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施
・音江地区小規模治山工事（深川市）を実施
・空知管内石狩川流域機能強化・老朽化対策工事（砂川市）を実施
・更新保育工事（沼田町）を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）を、滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、上砂川
氾濫をでき町、歌志内市にて実施
るだけ防ぐ・【森林室】
減らす為の・温泉地先復旧治山工事（歌志内市）を実施
対策
・文珠地区予防治山工事（歌志内市）を実施
・吉住保育工事（深川市）を実施
・トップ保育工事（新十津川町）を実施
・東奈井江地区保安林緊急改良工事（上砂川町）を実施
空知総合・空知団地育林事業を滝川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川
振興局
町、浦臼町、新十津川町にて実施

被害対象を
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-209

【上川総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【林務課】
・森林整備事業（間伐、植栽等）を幌加内町にて実施

次年度以降の取り組み（予定）【林務課】
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

上川総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-210【空知総合振興局・上川総合振興局】 治山対策・森林整備の概要について■令和４年度 取組内容
・北海道において治山事業により渓間工（治山ダム等）、山腹工（法枠工等）、森林整備（間伐、植栽等）の実施
・北海道、各市町村等において森林整備事業（間伐・植栽等）を実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

下刈の実施状況
渓間工（治山ダム等）の実施状況

山腹工（法枠工等）の実施状況

間伐の実施状況

・治山事業について、継続事業・保育事業については継続的に実施。また森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に事業を実施。
・各市町村等において森林整備（間伐・植栽等）を計画的に実施
P2-211

空知総合振興局
札幌建設管理部
上川総合振興局
旭川建設管理部P2-212

【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【建設管理部】
・入志別川の河道掘削等を実施
・石山川の河道掘削等を実施
・ラウネ川の河道掘削等を実施
氾濫をでき・ペンケ歌志内川の調査設計を実施るだけ防ぐ・
・真布川などの河道掘削・樹木伐採等を実施
減らす為の・オキリカップ支流川砂防施設整備を実施
対策
・豊里第三地すべり対策施設整備が完了
・砂防関係施設等（右2の沢川砂防等）の調査設計等

次年度以降の取り組み（予定）【建設管理部】
・入志別川の河道掘削等を継続実施
・石山川の河道掘削等を継続実施
・ラウネ川の河道掘削等を継続実施
・ペンケ歌志内川の河道掘削等を継続実施
・真布川などの河道掘削・樹木伐採等を継続実施
・オキリカップ川支流川砂防施設整備を継続実施
・砂防関係施設等（右2の沢川砂防等）の調査設計等継続

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

【建設管理部】
・水害対応タイムラインの運用開始
熊穴川・奈江豊平川・ペンケ歌志内川・パンケ歌志内川・
徳富川・多度志川・沼田奔川【建設管理部】
・水害対応タイムライン運用の推進

P2-213

【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、継続実施していた入志別川、石山川、ラウネ川の掘削等による河川整備、オキリカップ支
流川砂防施設整備、豊里第三地すべり対策施設整備（完了）を行い、ペンケ歌志内川の河川整備に向けた調査設計に着手、熊穴川や徳富川等のタイムラインの運用を開始し「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・実施内容
・状況写真 等

入志別川（掘削工・橋梁架換）

タイムラインの運用開始（試行）※計７河川

入志別川、石山川、ラウネ川の河川整備、ペンケ歌志内川の河川整備向けた調査設計、オキリカップ支流川砂防施設整備を継続実施予定。
P2-214

【旭川建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【建設管理部】
・雨竜川の調査設計を実施

次年度以降の取り組み（予定）【建設管理部】
・雨竜川河道掘削等実施予定

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

上川総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-215

札幌開発建設部

P2-216

【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【雨竜川外地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）・石狩川築堤整備、雨竜川ダム再生事業 等

引き続き令和４年度の取組を継続実施

・水害リスク情報（リスクマップ）の検討等

引き続き令和４年度の取組を継続実施

・水防教育、防災意識の啓発活動 等

引き続き令和４年度の取組を継続実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

札幌開発
被害対象を
建設部
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-217

【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、石狩川堤防整備・雨竜川ダム再生事業、水害リスク（リスクマップ）の検討、出前講座等を実施し「流域治水」を推進。
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

施工中

施工後
石狩川（堤防整備）出前講座（深川市立一己小学校）■R5年度取組予定
引き続き令和4年度の取組を継続実施。
P2-218

空知川地域部会
・芦別市、赤平市、富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町
・札幌管区気象台、旭川地方気象台
・空知森林管理署、上川南部森林管理署
・北海道水源林整備事務所
・空知総合振興局整備課、上川総合振興局整備課
・空知総合振興局林務課、上川総合振興局林務課・札幌建設管理部、旭川建設管理部
・札幌開発建設部

P２-220P２-244
P２-249
P２-254
P２-257
P２-261P２-265
P２-270P2-219

芦別市、赤平市、富良野市
上富良野町、中富良野町、南富良野町P2-220【芦別市】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
R4年度取り組み内容①田んぼダムに関する取り組み
・新城・黄金地区において雨水を貯留し内水氾濫を軽減する取組みを実施

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）○田んぼダムに関する取り組みを継続

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・ ②樋門操作訓練の参加減らす為の・令和４年７月２７日
対策
赤平市（住吉１号及び２号樋門）

被害対象を
減少させる
ための対策

芦別市

①防災ガイドブック配布
・転入者を主体に配布②新たな避難情報等の周知・転入者を主体にチラシ等の配布③水害ハザードマップの修正、公開・修正等の継続④芦別市水防計画の修正
・修正を継続⑤１日防災学校の協力
被害の軽・令和４年１１月２２日
減、早期復
芦別小学校
旧・復興の
⑥防災訓練
ための対策
・令和４年１１月１日➆防災講話の実施
・令和５年１月２１日
星の広場（Ｄｏはぐ）
重要水防箇所合同点検の参加
・令和４年７月２１日
平班橋周辺①防災ガイドブック配布を継続②避難情報等の周知を継続③水害ハザードマップの修正、公開を継続④芦別市水防計画の修正⑤１日防災学校の協力を継続⑥防災訓練を継続
・新型コロナウイルスの感染状況による。
➆防災講話を継続

重要水防箇所合同点検の参加を継続

P2-221

芦別市

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】○田んぼダムに関する取組み
新城・黄金地区において雨水を貯留し内水氾濫を軽減する取組みを実施

貯留イメージ○樋門操作訓練の参加
赤平市（住吉１号樋門・住吉２号樋門）■次年度への取組：田んぼダムに関する取組みを継続・樋門操作訓練への参加
P2-222

芦別市

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】○重要水防箇所合同点検の参加
空知川河川事務所による重要水防箇所の合同点検に参加（令和４年７月２１日）
重要水防箇所の説明受け

空知川下流右岸（平班橋）：重要度Ｂ■次年度への取組：参加を継続
P2-223

芦別市

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】①防災ガイドブックを配布
・令和３年４月から全戸配布
現在は、転入者を主体に配布■次年度への取組：転入者を主体に配布を継続②新たな避難情報等の周知
・防災ガイドブックに周知用チラシを入れ込み・転入者を主体に配布■次年度への取組：転入者を主体にチラシ等の配布を継続

P2-224

芦別市

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について③水害ハザードマップの修正・公開
・洪水浸水想定区域（想定最大規模）をＨＰで公開
・防災ガイドブックに入れ込み、転入者を主体に配布■次年度への取組：修正の継続
P2-225芦別市

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について④芦別市水防計画の修正
・令和5年2月24日 修正済み
■次年度への取組：修正を継続⑤１日防災学校の協力
・令和４年１１月２２日 芦別小学校
１年生：防災かるた
２年生：防災かるた
３年生：新聞紙スリッパの作成等 ４年生：段ボールベッド体験
５年生：非常食調理実習体験
６年生：段ボールベッド体験

防災かるた（１・２学年）

新聞紙スリッパ（３学年）

非常食調理実習体験（５学年）

段ボールベッド体験（４学年）

段ボールベッド体験（６学年）■次年度への取組：協力を継続
P2-226芦別市

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について⑥防災訓練
・新規採用職員を対象に避難所開設準備訓練等を実施

受付要領

段ボールベッド等の準備

発電機の取扱要領■次年度への取組：新型コロナウイルスの感染状況による。
➆防災講話の実施
・令和５年１月２１日 星の広場
職員を対象にＤｏはぐを実施■次年度への取組：防災講話の継続
P2-227

【赤平市】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
R4年度取り組み内容■樋門操作訓練の参加■樋門操作説明会の参加氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策

住民（地域の防災リー
次年度以降の住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況
取り組み（予定）
ダー等）参加状況
・8/18-19に行われた説 ■水防訓練等の参加
・左記における次年度の明会では、市内7カ所の ■樋門操作訓練の参加
参加に加え、6月の水防樋門施設の管理を依頼さ ■発災時の減災を図る為、水防ポンプ関連の 訓練について水防団員
れている市民6名が参加 工事を予定している（R5年度実施設計、R6年 （20名）が参加予定
度工事等施行）

被害対象を
減少させる
ための対策

赤平市

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対■ハザードマップの周知および住民の水災害 ・総合防災訓練において策
リスクに対する理解促進の取組及び、市民等 は地域の町内会が参加
・ハザードマップの周知および住民の水災害を対象とした水防教育、防災意識の啓発活動 予定
リスクに対する理解促進の取組の継続実施（防災マップを活用した地域住民への出前講
座の実施）
・地域との講話等調整（情報更新した防災マップを当市広報8月号に ・7/7炊き出し訓練等にお ・社会福祉協議会主催の炊き出し訓練においいて、主要企業の防災担 て、札幌方面赤歌警察署担当者と共にハて全戸配布予定）
・市民等を対象とした水防教育、防災意識の 当者、福祉施設担当者、 ザードマップを活用した講話を実施
エリアサポーターなどが集 ・重要水防箇所合同点検の参加
被害の軽 啓発活動の継続実施（出前講座の機会を活まり、防災意識の高揚を ・R5年度赤平市総合防災訓練の実施
減、早期復 用）図った。
・出前講座の継続実施
旧・復興の （市内小学校における一日防災学校の実施）ための対策 ・7/7社会福祉協議会主催の炊き出し訓練において、札幌方面赤歌警察署担当者と共に ・9/13実施の防災イベン
トでは赤歌警察署長ほハザードマップを活用した講話を実施
か・現地町内会長等も参・重要水防箇所合同点検の参加
加・令和４年７月２１日実施･赤平市職員に呼集訓練実施（R4.9.1）
但し、本庁舎勤務の職員に限る
・9/13市内企業主催による市民防災体験会
において、防災教育の一環で備蓄品の非常
食料等の提供（約240人分）

P2-228

【赤平市】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和４年度 取組内容（赤平市）
・ R4年度においては、樋門操作訓練や説明会を実施している他に、出前講座などの機会も活用し、地域住民へ
防災に対する知識の普及啓蒙を図ると共に水防の大切さを伝えた。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

・樋門操作訓練の実施(R4.7.27実施）（毎年度の訓練で樋門における操作や状況確認を通して被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・炊き出し訓練での防災講話（R4.7.7
実施）（警察官と合同で防災講話を実施。途中、防災マップも使用し水防知識の普及を図った）

次年度に向けた予定 など
・総合水防訓練への水防団参加、赤平市総合防災訓練の実施など
P2-229

【赤平市】 流域治水協議会等への住民参加 実施状況について■(赤平市）
講話の機会等で住民の方から寄せられた意見など

打合せ状況写真（※写真はR4．11.14に行なわれたエリアサポーター養成講
座でのもの。
これらも含む講話の機会で要望事項などを受けますが、下記の点が含まれます）【地域住民からの意見等について】・防災マップを用いた訓練も実施していければよいと思う。
・北海道地域防災マスター認定講習やＤｏはぐ講師養成も受講したいので情報提供をお願いしたい・引き続き情報共有等お願いしたい。

P2-230【富良野市】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容■発電機、排水ポンプ等の配置計画について再確認及び資機材の機能点検■堤内排水路の継続的な整備

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況
参加なし

氾濫をでき
るだけ防ぐ・ 田んぼダムに関する取り組み
減らす為の 大沼地区において雨水を貯留し内水氾濫を軽減する取組みを実施。
対策

立地適正化計画作成中

次年度以降の住民（地域の防災リー取り組み（予定）
ダー等）参加状況■Ｒ５石狩川水系空知川総合水防演習参加 参加予定なし■水防訓練等への参加■保有資機材の点検■堤内排水路の継続的な整備
田んぼダムに関する取り組みを継続

参加なし

参加予定なし

被害対象を
減少させる
富良野市
ための対策

■Ｒ４富良野市防災訓練（災害対策本部訓 ・約120名の市民が参加 ■Ｒ５富良野市防災訓練を予定
練）・約220名の教職員、生 ■継続的な出前講座等の実施■富良野市防災ガイドマップ更新
徒が参加■「一日防災学校」等の支援■地域住民に対して３回の出前講座により、■個別避難計画作成中
風水害に関する防災講話を実施
被害の軽 ■４校の小・中学校の生徒を対象とした一日減、早期復 防災学校を支援して風水害に関する講話を
旧・復興の 実施
ための対策

未定

P2-231

【富良野市】 各種対策の概要、住民参加 実施状況
■令和４年度 取組内容
・ 地域住民に対して８回の出前講座を実施して風水害に関わる講話を実施するとともに、４校の小・中学校の生徒を対象とした一日防災学校を支援して風水害に関する講話及び避難所開設訓練を支援

P2-232

【富良野市】 各種対策の概要、住民参加 実施状況
■令和４年度 取組内容
・ 出前講座及び一日防災学校支援の他、令和４年度富良野市災害対策本部訓練を実施して災害対処能力を向上

次年度においても、風水害に係る被害軽減の一環として、出前講座の実施及び一日防災学校を支援して防災講
話等により防災意識の啓発を図るとともに、R5富良野市防災訓練を実施して災害対処能力の向上を図る。
P2-233

【上富良野町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策

田んぼダムに関する取り組み
東中地区において雨水を貯留し内水氾濫を軽減する取り組みを実施。

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）
田んぼダムに関する取り組みを継続

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

被害対象を
減少させる
上富良野 ための対策
町①防災士スキルアップ研修会7/3（砂防施設 5/24かみふ防災勉強会 ・ハザードマップ更新、住民配布等視察研修、防災士14名参加）（防災士主催）②出前講座（5/24、5/29、6/16、6/24、5/29旭住民会防災訓練 ・出前講座による防災教育
7/13、8/23）延べ98名参加
・町立病院建設 R５工事着工、R７竣工
町内イベント出展（ふれあい広場8/28防災啓
被害の軽 発及び備蓄品展示）
減、早期復 ③防災行政無線デジタル化整備 R３～R４
旧・復興の ④町立病院建設（建替え） R４実施設計

住民会防災訓練

ための対策

P2-234

【上富良野町】 石狩川（下流）水系流域治水プロジェクトフォローアップ
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策【防災教育の取り組み】
・防災士スキルアップ研修会
・出前講座

砂防施設等視察研修（7/3 参加者14名）

住民会、学校、民間施設などに対する防災講座（6回開催、延べ98名参加）

・町内イベント出展（ふれあい広場 8/28防災備蓄品展示）・住民会防災訓練支援 5/29

【防災対策の取り組み】
・防災行政無線デジタル化整備R３～R４
防災行政無線についてアナログからデジタルへ整備する。
親局、子局、戸別受信機 ・移動系無線（車載型、携帯型）

・町立病院整備
町立病院の建替え（水害を想定した施設整備）
R３基本設計 R４実施設計 R５工事着工 R７竣工
P2-235

【中富良野町】 各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
住民（地域の防災リー
次年度以降のダー等）参加状況
取り組み（予定）①田んぼダムに関する取組
住民による「川ざらい」等 ①田んぼダムに関する取組を継続
西中、中央、西山、東山、宇文地区において の実施
雨水を貯留し内水氾濫を軽減する取組みを実②住民による「川ざらい」等の実施
氾濫をでき 施。
るだけ防ぐ・ ②住民による「川ざらい」等の実施
減らす為の対策
R4年度取り組み内容

富良野川沿いの防災拠点として、小中学校の改築事業において、富良野川氾濫時の浸水深を考慮した建設位置のかさ上げに関する被害対象を 検討
減少させる
ための対策

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況
住民による「川ざらい」等の実施

富良野川沿いの防災拠点として、小中学校の改築事業において、富良野川氾濫時の浸水深を考慮した建設位置のかさ上げに関する
取組

中富良野
町
①防災教育の実施に関する取組①防災教育の実施に関する取組
自主防災会連絡協議会①-1 小学校の「 一日防災学校」では、「川①-1 講師等について道、関係機関（河川 議に併せて、流域治水にの災害」について、（一財）河川情報センター
事務所、地方気象台等）と調整
関する意見交換会を実施の協力により「逃げキッド」を活用して学習①-2 職員の河川の防災に関する識能向上①-2 職員が、重要水防箇所合同点検や施策への積極的な参加
令和５年度石狩川水系
旭川地方気象台が計画する「気象防災ワー①-3 防災出前講座等の積極的な実施
空知川総合水防演習のクショップ」に参加して、洪水災害対応を研修 自主防災会連絡協議会
研修議に併せて、流域治水に ②要配慮者利用施設の避難確保計画に関す
被害の軽減、早期復 ②要配慮者利用施設の避難確保計画更新 関する意見交換会を実施 る取組（各自主防災会長参加）
・継続的な更新、新規施設との連携
旧・復興の 及び避難訓練の実施に関する取組
ための対策③防災訓練への住民、消防団の参加を継続する取組④防災マップ（洪水ハザードマップ）の更新に関する取組

P2-236

【中富良野町】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ 富良野川沿いの防災拠点として、小中学校の改築事業における検討がなされました。
※トピック（町計画外）

ヌッカクシ富良野川分水路が完成しました。

※トピック（町計画外）
被害対象を減少させるための対策

・小中学校（案）の設計図、イメージ
図または模型の写真等

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

・分水路写真

次年度に向けた予定 など
・ 小中学校の改築事業において、洪水時の浸水深を考慮した建設位置かさ上げや船着き場の設定など取組を進めます。
P2-237

【中富良野町】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・小学校の「 一日防災学校」では、「川の災害」について、（一財）河川情報センターの協力により「逃げキッド」を活用した学習がなされました。
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・授業写真

・設計図

次年度に向けた予定 など
・児童学童への「川の災害に関する防災教育」など、ソフト面での施策を継続・充実させます。
P2-238

【中富良野町】 流域治水協議会等への住民参加 実施状況について■令和４年度 取組内容
・ 流域住民による「川ざらい」等が行なわれ、流路の整備、治水への意識高揚がなされました。
・ 流域治水プロジェクトに関する情報共有
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

送付資料写真

次年度に向けた予定 など
・ 流域住民の活動に連携します。
・ 流域住民による令和５年度石狩川水系空知川総合水防演習の研修等を計画します。
【地域住民からのコメント】
・ 引き続き情報共有等をお願いしたい。
P2-239

【南富良野町】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ(地域住民参加状況含む）
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

次年度以降の取り組み（予定）

住民（地域の防災リー
ダー等）参加状況

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策
被害対象を
減少させる
ための対策

南富良野
町

■防災かわらばん(１回／四半期)の配布
全戸配布 春(4/15) 夏(7/1) 秋(9/1)
冬(12/1)■防災かわらばん(１回／四半期)の全戸配
布（継続実施）■幾寅地区の高齢者を対象とした防災講習
11/17実施(15名参加)■町内会、老人会等を対象とした防災講習（継続実施 求めに応じ随時）■千里大学学生を対象とした空知川流域の治水設備等を確認するフィールドワーク
8/25実施 (学生22名参加)■千里大学学生を対象とした防災授業（継続実施 8月予定 内容検討中）■役場職員を対象とした防災訓練
災害対策本部のシミュレーション訓練
7/15実施(職員20名、関係機関参加)■役場職員を対象とした防災訓練（継続実施 内容、要領等検討中）

防災訓練及び防災講習 ■町民を対象とした防災訓練には、地区町内会役員等 （継続実施 対象地区検討中：2地区を基準）が多く参加
被害の軽 ■幾寅地区の住民を対象とした防災訓練
当該役員からは履修した ■防災教育への支援（１日防災学校：小中高
仲町・住吉町地区
10/29実施(22名参加)
減、早期復内容等の重要性を再認 校）
旧・復興の識した旨の所見があり、■防災教育への支援（１日防災学校：小中高（継続実施 8／31町防災の日を基準）
ための対策
自主防災組織立ち上げ
校）の必要性についても一定 ■個別避難計画の作成(完成)
小学校「防災教育」 西小 8/30の理解
南富小 #1:8/31 #2:9/14 #3:9/29
対象者ごとに整備する【個別避難支援計
中学・高校「一日防災学校」 8/31
画】について、関係職員による事前説明及び作成支援事務を推進するとともに、■障害者施設職員の防災研修支援
これを整理・編綴して計画を完成・施行
南富良野からまつ園1/26実施(当面の完成目途を第1四半期)(職員等26名参加)■個別避難計画の作成(着手)
全体計画中の【総則】【資料】を先行作成
し、計画の主体となる【個別避難支援計画】を作成するための基盤を確立するとともに、関係者による勉強会等を行い、計画の完成に向けた事務を推進

P2-240【南富良野町】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について

P2-241

【南富良野町】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について

P2-242

【南富良野町】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について

P2-243

札幌管区気象台
旭川地方気象台P2-244

気象庁

流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ

札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency

石狩川（下流）水系外流域治水プロジェクト【空知川地域部会】各種対策のフォローアップ
R4年度取り組み内容
氾濫をでき 【札幌管区気象台】
るだけ防ぐ・
減らす為の対策【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】

被害対象を
減少させる
ための対策

気象台

次年度以降の取り組み（予定）【札幌管区気象台】【札幌管区気象台】＜全般の取り組み＞
気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、（平時において）JETT派遣等による自治体等の防災対応支援など、以下の取組を進め
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する る。
普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し （平時において）て、被害の軽減に役立てていただく。
・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する（非常災害時において）普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用し・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災 て、被害の軽減に役立てていただく。
対応を支援する。
（非常災害時において）・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防 ・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災
災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供 対応を支援する。
被害の軽 や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。 ・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防減、早期復 ・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタ 災対応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供
旧・復興の イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。
ための対策 ＜個別の取り組み＞
・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタ・10月から11月に、空知総合振興局主催で2回開催された「北海道地域 イミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
防災マスター認定講習」に参画し、防災講座や図上訓練を通じて防災気
象情報の利活用に関する啓発活動を実施した。
・台風や前線などによる大雨で災害が見込まれた3件の事例について、のべ4回にわたって北海道へJETTを派遣し、気象解説を実施した。また、関係機関からの電話での問い合わせに対し、出水期をとおしてのべ408回の解説を行った。
・8月に芦別市と懇談を実施し、その中で、防災気象情報の利活用に関する解説を行った。また、6月の大雨事例についての振り返りを実施した。

P2-245

気象庁

流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について

札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters

Japan Meteorological Agency■令和4年度 取組内容
R4年度においては、【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、▽防災気象情報の利活用に関する普及・啓発活動、▽適時・的確な防災気象情報の発表、▽災害発生時、または発生が見込まれる場合の自治体等へのJETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣や能動的ホットラインによる防災対応支援、▽自治体等と協働での事例の振り返りによる業務へのフィードバック、などを実施した。
□令和4年度 取組状況 当協議会関連自治体等を対象として、ワークショップ等への参画：2回、懇談：23市町村、JETT派遣：4回、能動的ホットライン：2回、事例の振り返り：15回 を実施した。

「あなたの町の予報官」による地域防災支援業務の強化
積極的なＪＥＴＴ派遣やホットラインの実施
・気象解説等のため積極的に
ＪＥＴＴを派遣・ホットラインによる自治体担当
者や首長への助言を実施

※！？★

□▼☆

■令和5年度 取組内容： 【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】として、気象防災ワークショップの開催を通した防災気象情報利活用の促進、JETT派遣等による自治体等の防災対応支援などをさらに推し進める。
P2-246

【旭川地方気象台】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
2

R4年度取り組み内容

気象台

次年度以降の取り組み（予定）【旭川地方気象台】

氾濫をでき 【旭川地方気象台】
るだけ防
ぐ・減らす
為の対策
【旭川地方気象台】
被害対象を 【旭川地方気象台】
減少させる
ための対策
【旭川地方気象台】【旭川地方気象台】＜全般の取り組み＞
左記＜全般の取り組み＞を継続する。
（平時において）・気象防災ワークショップの推進など、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の活動を実施し、非常災害時にそれらの情報を有効に利用して、被害の軽減に役立てていただく。
（非常災害時において）・適時・的確な防災気象情報の発表により、自治体や関係機関の防災対応を支援する。
被害の軽 ・災害発生時、または発生が見込まれる場合に、自治体等に気象庁防災対
減、早期復 応支援チーム（JETT）を速やかに派遣し、詳細な気象情報の提供や解説を
旧・復興の 行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。
ための対策 ・事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタイミ
ング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
＜個別の取り組み＞
・週２回、流域市町村（富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町）に対して、Zoomを活用した気象解説を実施している。
・気象情報等の利活用推進を図るため流域市町村（富良野市、上富良野町、
中富良野町、南富良野町）及び消防機関を対象に複合災害を想定したワー
クショップを旭川開発建設部の協力を得て8月に実施した。
・石狩川流域圏会議豪雨災害対策職員研修での講演を７月に実施した。

P2-247

【旭川地方気象台】 流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～■令和４年度 取組内容
・ 気象情報が自治体等の防災活動の支援となるよう、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の活動を継続実施した。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策■あなたのまちの予報官TV◆被害を軽減させる取り組みの推進

令和3年12月～

旭川地方気象台では、市町村等を対象に住民の具体的な防災行動に結びつけるための取組の一環として、Zoomによる気象解説を週2回（1回5分程度）実施している。今年度は9月16日、18日の台風第14号接近に伴う臨時解説において、
旭川開発建設部、留萌開発建設部とともに気象解説・河川情報の共有を実施した。

■気象防災ワークショップ

令和4年8月旭川地方気象台では、市町村防災担当者等を対象とする防災対応力の向上を図る取組みとして、防災気象情報の種類や意味を理解し、適切なタイミン
グでの防災体制の強化や避難に関する判断のポイントを学ぶことを目的に気象防災ワークショップを開催している。今年度は旭川開発建設部の協力も得て実施した。また、消防組合の職員も参加した。
実 施 日：令和4年8月25日
場
所：富良野市役所
参加機関：富良野市、上富良野町、
中富良野町、南富良野町、占冠村、富良野広域連合
テ ー マ：土砂災害・洪水害

旭川開建職員-令和５年度に向けて引き続き、気象防災ワークショップや、Zoomによる気象解説「あなたのまちの予報官TV」を行なう。
非常災害時には自治体等に気象庁防災対応支援チーム（JETT）を派遣し、詳細な気象情報の提供や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタイミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
P2-248

空知森林管理署
上川南部森林管理署

P2-249

【空知森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【森林整備】
・芦別市国有林で間伐・つる切・除伐による森林整備を実施
氾濫をでき 【治山対策】
るだけ防ぐ・ ・野花南地区治山工事（山腹工０．０３ha）
減らす為の
対策

次年度以降の取り組み（予定）【森林整備】
引き続き芦別市国有林で間伐・つる切・除伐による森林整備を実施【治山対策】
・炭山川治山工事（山腹工０．０３ha）

空知森林
被害対象を
管理署
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-250【空知森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について
令和４年度 取組内容
・林野庁においては、山地災害や洪水被害が激甚化している中、これまでも、国土交通省と連携した流木対策や、
氾濫河川上流域を対象とした森林整備・治山対策に取り組んでいるところ。
・令和４年度においても、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮に向けての森林整備（間伐、植栽等）及び治山事業を実施した。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・実施内容
・状況写真 等

・実施内容
・状況写真 等

森林整備事業（間伐）

治山事業（山腹工）

引き続き、「流域治水」の取組とも連携し森林整備（間伐等）及び治山事業を実施予定。
P2-251

【上川南部森林管理署】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策【治山対策】
・串内治山工事（治山ダム２基 完成予定）
・富良野地区治山流域別調査業務実施
・蕗の沢予防治山対策調査外業務実施

次年度以降の取り組み（予定）【森林整備】
・南富良野町外国有林で下刈り等による森林整備を実施予定【治山対策】
・南富良野町外国有林で復旧治山工事を実施予定

上川南部
森林管理 被害対象を
署
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-252

【上川南部森林管理署】流域治水プロジェクトに基づく国有林の取組について 北海道森林管理局■令和4年度 取組内容
・林野庁においては、山地災害や洪水被害が激甚化している中、これまでも、国土交通省と連携した流木対策や、氾濫河川上流域を対象とした森林整備・治山対策に取り組んでいるところ。
・R4年度においては、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮に向けた森林整備（かぶり取り等）及び治山事業を実施した。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策※串内治山工事（第３号コンクリート床固工）

上川南部森林管理署

森林整備

上川南部森林管理署

治山事業

引き続き、「流域治水」の取組とも連携し森林整備（間伐等）及び治山事業を実施予定。
P2-253

東北北海道整備局
北海道水源林整備事務所

P2-254

【森林整備センター】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
・流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施

次年度以降の取り組み（予定）・引き続き流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

森林整備
被害対象を
センター
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-255

【森林整備センター】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和４年度 取組内容
・ 森林整備 間伐実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

間伐実施前

間伐実施後

次年度以降も計画的に間伐を実施予定
P2-256

空知総合振興局 産業振興部
・整備課
・北部耕地出張所

上川総合振興局 産業振興部
・整備課
・南部耕地出張所

P2-257

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容

次年度以降の取り組み（予定）【整備課・北部耕地出張所】【整備課・北部耕地出張所】
・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整 ・排水施設等の農業用水利施設整備や区画整理工事など、農業農村整備事業の実施備事業の実施氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-258

【上川総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ

P2-259

【上川総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、継続実施している道営農業農村整備事業（５地区）により36.5haの基盤整備を行い
田んぼダムの貯留機能が向上した。
田んぼダムの取り組みについて各方面への広報活動を実施。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

深水対応の落ち口桝

整備後のほ場の写真
（水田）

↑
整備前

↑
整備後

落ち口桝（深水用）の写真※操作中があればなお良い

令和５年度については、同様に道営農業農村整備事業（５地区）により50.5haの基盤整備を行う予定。
田んぼダムの取り組みについて継続し広報活動を行う。

P2-260空知総合振興局 産業振興部
・林務課
・森林室

上川総合振興局 産業振興部
・林務課
・南部森林室P2-261

【空知総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【林務課】
・森林整備事業（間伐、植栽等）を芦別市、赤平市にて実施【森林室】
・百戸町北保育工事（赤平市）を実施
氾濫をでき・空知団地育林事業を芦別市、赤平市にて実施
るだけ防ぐ・
減らす為の対策

次年度以降の取り組み（予定）【林務課】【森林室】
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-262

【上川総合振興局】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【林務課】
・１５号の沢復旧治山工事（中富良野町）を実施
・南富良野地区流木防止総合対策工事（南富良野町）を実施
・幾寅地区保安林緊急改良工事（南富良野町）を実施
氾濫をでき ・幾寅地区保育工事（南富良野町）
るだけ防ぐ・ ・鳥沼地区小規模治山工事（富良野市）を実施
減らす為の ・森林整備事業（間伐、植栽等）を富良野市、上富良野町、中富良野
対策町、南富良野町にて実施【南部森林室】
・東鹿越保育工事（南富良野町）を実施
・南富良野団地育林事業を南富良野町にて実施

次年度以降の取り組み（予定）【林務課】【南部森林室】
・森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に治山事業を実施
・森林整備事業（間伐、植栽等）の計画的な実施

上川総合振興局 被害対象を
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-263

【空知総合振興局・上川総合振興局】 治山対策・森林整備の概要について■令和４年度 取組内容
・北海道において治山事業により渓間工（治山ダム等）、山腹工（法枠工等）、森林整備（間伐、植栽等）の実施
・北海道、各市町村等において森林整備事業（間伐・植栽等）を実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

下刈の実施状況
渓間工（治山ダム等）の実施状況

山腹工（法枠工等）の実施状況

間伐の実施状況

・治山事業について、継続事業・保育事業については継続的に実施。また森林の荒廃状況や市町村からの要望により計画的に事業を実施。
・各市町村等において森林整備（間伐・植栽等）を計画的に実施
P2-264

空知総合振興局
札幌建設管理部
上川総合振興局
旭川建設管理部

P2-265

【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【建設管理部】
・モトマチ川砂防施設整備を継続実施
・芦別本町地すべり対策施設整備に向けた調査設計等

次年度以降の取り組み（予定）【建設管理部】
・モトマチ川砂防施設整備を継続実施
・芦別本町地すべり対策施設整備に着手予定

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

空知総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-266

【札幌建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、継続実施していたモトマチ川砂防施設整備を行い、芦別本町地すべり対策施設整備に向けた調査設計を行い「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

・実施内容
・状況写真 等

芦別本町地すべり対策（調査設計）

モトマチ川（砂防堰堤工）
モトマチ川砂防施設整備を継続実施予定、芦別本町地すべり対策施設の整備に着手予定。

P2-267

【旭川建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容【建設管理部】
・富良野川及び支川の河道掘削を実施
・富良野川火山砂防施設の整備を実施

次年度以降の取り組み（予定）【建設管理部】
・富良野川及び支川の河道掘削を継続実施
・富良野川火山砂防施設の整備を継続実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の
対策

上川総合
被害対象を
振興局
減少させる
ための対策

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-268

【旭川建設管理部】 流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、継続実施していた富良野川及び支川の河道掘削、富良野川火山砂防施設の整備を実施
し「流域治水」の推進を図った。
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

・実施内容
・状況写真 等

富良野川 河道掘削

富良野川２号堰堤改良■次年度に向けた予定
・ 引き続き、富良野川及び支川の河道掘削、富良野川火山砂防施設の整備等を進める。

P2-269

札幌開発建設部

P2-270【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策のフォローアップ
石狩川（下流）水系流域治水プロジェクト 【空知川地域部会】 各種対策のフォローアップ（取組状況整理表）
R4年度取り組み内容
・空知川河道掘削、直轄管理ダムにおける事前放流等の実施・体制構
築 等

次年度以降の取り組み（予定）
引き続き令和４年度の取組を継続実施

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす為の対策

・水害リスク情報（リスクマップ）の検討、河川防災ステーション検討 等 引き続き令和４年度の取組を継続実施

札幌開発
被害対象を
建設部
減少させる
ための対策

・水防教育、防災意識の啓発活動 等

引き続き令和４年度の取組を継続実施

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

P2-271

【札幌開発建設部】流域治水プロジェクトに基づく各種対策の概要について■令和4年度 取組内容
・ R4年度においては、空知川河道掘削・河川防災ステーション設置に向けた検討、水害リスク（リスクマップ）の検討、空知川地域部会の各市町と重要水防箇所の合同巡視を実施し、「流域治水」を推進。
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策

施工前

施工後
空知川（河道掘削）

重要水防箇所合同巡視（赤平市地区）■R5年度取組予定
引き続き令和4年度の取組を継続実施。
P2-272