資料６流域治水プロジェクトに基づく取組状況について

農業施設整備の追加

十勝川水系流域治水プロジェクト【位置図】～我が国を代表する食料生産基地「十勝」を洪水から守るための治水対策の推進～○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、十勝川水系においても、日本の重要な食料供給地である十勝圏の既存農業施設の治水活用や被害軽減のための避難等の対策を含む事前防災対策を進める必要があり、国管理区間においては、音更川、札内川の堤防が決壊し、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の平成28年8月洪水と同規模の洪水に対して、堤防からの越水を回避し、流域における浸水被害の軽減を図る。
まちづくり等で活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

河道掘削
堤防整備

幌加ダム

治山対策

富村ダム
事前放流等

新得町
二線堤等の整備

事前放流等

鹿追町
公園を活用した雨水貯留施設機能強化等

上士幌町
ハザードマップの整備促進

堤防整備

河道掘削

十勝川左岸二期地区
農業施設整備

砂防関係施設の整備芽室川西地区
農業施設整備帯広市
下水道雨水管の整備

侵食対策
堤防整備

更別村
防災情報発信強化

中札内村
備蓄資材庫整備

札内川ダム
事前放流等

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策・備蓄資材庫整備
・避難施設の増強
・内水マップの作成
・避難計画の見直し
・マイ・タイムラインの普及促進
・まるごとまちごとハザードマップの整備
促進、水害リスク空白域の解消に向けた取組
・防災情報発信強化等

詳細次ページ

河道掘削

堤防整備
浦幌町
防災情報伝達システムの構築

流域の人口・資産が集中する十勝川中流部を守る河道掘削（帯広開発建設部、十勝総合振興局）

幕別ダム
事前放流等 河道掘削
幕別町
河道掘削
マイ・タイムラ 樹木伐採
侵食対策 イン普及促進

河道掘削

等

樹木伐採
池田町
まるごとまちごとハザードマップ整備促進

新川二期地区
農業施設整備美生ダム
事前放流等●グリーンインフラの取り組み

堤防整備

河道掘削
堤防整備

侵食対策
河道掘削

本別町
公共施設の防災機能強化

二線堤整備イメージ（新得町）

河道掘削
樹木伐採河道掘削
排水機場の設置

芽室町
マイ・タイムライン普及促進

活込ダム
事前放流等

十勝川左岸圏域
河川整備

清水町
防災情報発信強化

河道掘削

・二線堤等の整備検討
・まちづくり等で活用を視野にした多段的な浸水リ
スク情報の検討

富秋士幌川下流地区
農業施設整備内水マップの作成

堤防整備●被害対象を減少させるための対策
河道掘削

上士幌北地区
農業施設整備
士幌町
公園を活用した雨水貯留施設機能強化等

岩松ダム
瓜幕地区
事前放流等
農業施設整備
佐幌ダム
屈足ダム
事前放流等
事前放流等
音更町

侵食対策

足寄町
避難計画の見直し
糠南ダム
事前放流等

糠平ダム
事前放流等
元小屋ダム
事前放流等

十勝ダム
事前放流等

佐幌ダム嵩上げ・堤防整備、河道掘削、侵食対策、排水機場設置、佐幌ダム嵩上げ
・既存ダム１３ダムにおける事前放流等の実施・体制構築（関係者：国、北海道、市町村、電力会社、水道事業者など）
・砂防関係施設の整備
・雨水貯留に活用できる農業用排水路等の整備
・治山対策・森林整備
・津波・高潮対策（海岸整備）・流出抑制対策・下水道雨水管等の整備

陸別町
避難施設の増強

森林整備

国整備
自治体整備

豊頃町
農業用排水路等の整備
十勝川右岸圏域
河川整備

山地災害から流域を守る治山対策（北海道森林管理局、十勝総合振興局）

海岸保全施設の整備（大津地区海岸）

河道掘削
堤防整備

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

凡 例

下水道雨水管の整備
市町村界
流域界 ※国管理河川区間

1

公園整備

池田町

管理用通路整備

堤防決壊箇所（H28.8洪水実績）
浸水範囲（H28.8洪水実績）
市街地
大臣管理区間堤防整備・侵食対策
堤防整備・侵食対策 実施済み
河道掘削・樹木伐採
河道掘削・樹木伐採 実施済み
排水機場の設置

既存農業施設の貯留活用
（豊頃町）

音更町

十勝川
温泉地区

十勝エコロジー
パーク

河道掘削
樹木伐採
サイクル拠点整備

まるごとまちごとハザードマップ整備促進（池田町）

内水マップ作成イメージ
（音更町）

幕別町

河道掘削の土砂を利活用し、点在する観光施設周辺を整備することにより賑わいのある河川空間を創出し、観光進行の促進を図る。

農業施設整備の追加
JR北海道の取組追加

十勝川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】～我が国を代表する食料生産基地「十勝」を洪水から守るための治水対策の推進～

十勝川では、Ｈ２８．８洪水対応を踏まえた緊急治水対策プロジェクトは概ね完了したところであり、引き続き、我が国を代表する食料生産基地である流域の特徴を踏まえ、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、道、市町村が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短 期】 十勝川流域の人口・資産が集中する中流域での重大災害の発生を未然に防ぎ、かつ、内水被害軽減のため、水位低下を目的とした河道掘削及び排水機場整備等を主に実施するとともに、公 園を活用した雨水貯留施設機能強化及び下水道雨水管の整備のほか備蓄資材庫整備等を実施予定。
【中 期】 十勝川中流部の浸水被害を防ぐため河道掘削及び洪水調節施設としてダム再開発を主に実施するとともに、二線堤の整備検討及び内水マップの作成等を実施予定。
【中 長 期】 支川下流部の浸水被害を防ぐため、河道掘削等を主に実施し、被害の軽減、早期復旧・復興のための対策及び被害対象を減少させる対策を引き続き実施し、流域全体の安全度向上を図る。
区分

対策内容

工程

実施主体

短期

流域の人口・資産が集中する十勝川中流部を守 帯広開発建設部
る河道掘削及び堤防整備
十勝総合振興局

中期

十勝川左岸圏域及び右岸圏域の市街地等を守る 帯広開発建設部
河道掘削及び堤防整備
十勝総合振興局

十勝川右岸圏域の市街地等を守るダム再開発

十勝総合振興局

帯広市街地を守る排水機場整備

十勝総合振興局

市街地等を土石流から守る土砂災害対策

帯広開発建設部十勝総合振興局

中長期

十勝川中流部

浦幌十勝川等

利別川等

佐幌ダム嵩上げ排水機場整備

上士幌北地区・富秋士幌川下流地区・瓜幕地区

氾濫をできるだけ防雨水貯留に活用でき、湛水被害の軽減を図る食 帯広開発建設部
ぐ・減らすための対策 料安定生産のため農業施設整備
十勝総合振興局

山地災害から流域を守る治山対策

新川二期地区、芽室川西地区、十勝川左岸二期地区

治山施設等の整備

北海道森林管理局
十勝総合振興局

植栽・間伐などの森林整備を実施

北海道森林管理局
森林の水源涵養機能の維持・向上のための森林
十勝総合振興局、市町村
整備・森林保全対策
森林整備センター
等
公園を活用した雨水

豊頃海岸大津地区

津波に対する背後地の浸水被害を防止し民生の十勝総合振興局
安定を図る津波・高潮対策(海岸整備)

貯留施設機能強化等

農業用排水路等の整備

(士幌町)

【事業費】

(豊頃町)

河川への急激な雨水流出を抑制する流出抑制対 上士幌町
策
豊頃町

等
下水道雨水管の整備

浸水被害の軽減を図り市街地を守る下水道浸水
帯広市
被害軽減対策(帯広市)

等

二線堤等の整備検討(新得町)

被害対象を減少させる
二線堤等の整備検討
ための対策

新得町
備蓄資材庫整備

早期復旧に備えた対策

被害軽減対策
被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策 ・水害タイムライン

帯広開発建設部十勝総合振興局
中札内村

等

池田町
音更町

等

(中札内村)

まるごとまちごとハザードマップ整備促進(池田町)

内水マップの作成(音更町)

・市町村防災訓練への協力
・防災気象情報の利活用促進

気象台

安全な運行の確保

北海道旅客鉄道（株）釧路支社※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

橋梁補修、合同巡視等

自然環境の保全・復元などの自然再生

・自然環境の保全・復元などの自然再生
・帯広地区かわまちづくり
・十勝川中流地区かわまちづくり
帯広開発建設部・治水対策における多自然川づくり
・自然環境が有する多様な機能活用の取り組み
グリーンインフラの取組

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

砂防設備の整備

帯広地区かわまちづくり
十勝川中流地区かわまちづくり
治水対策における多自然川づくり
自然環境が有する多様な機能活用の取り組み

・河道の連続性十勝総合振興局

河道の連続性・公園を活用した雨水貯留施設機能強化等

鹿追町
士幌町

公園を活用した雨水貯留施設機能強化等※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

2■事業規模（※十勝川水系全体）〇河川対策
全体事業費 約１，５７９億円
対策内容 河道掘削、堤防整備、浸食対策、水防拠点等〇砂防対策
全体事業費 約２５９億円
対策内容 砂防関係施設の設備 等〇下水対策
全体事業費 約１６億円
対策内容 下水道雨水管等の整備 等○海岸対策
全体事業費 約２３億円※1 ： 国・北海道の河川整備計画の残事業を記載※2 ： 国・北海道の砂防事業の残事業費を記載※3 ： 各市における下水道事業計画の残事業費（雨水関連）を記載※4 ： 北海道における海岸事業の残事業費を記載

十勝川水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】

年度内修正予定●グリーンインフラの取り組み『豊かな自然環境を活かした地域振興、多様な動植物の保全』○十勝川流域は、大雪山国立公園、阿寒国立公園、日高山脈、襟裳国定公園に囲まれているなど、豊かな自然環境に恵まれており、多様な自然景観や市街地、温泉、周辺農地等と調和した雄大な河川景観を有していることから、河川利用も盛んであり、流域の住民にとって愛着あるかけがえのない水辺として親しまれている。
○十勝川水系札内川は、礫河原を必要とした多種多様な動植物が生育している。そのため、平成17年頃までの礫河原の状態を概ね20年で礫河原の再生を図り、ケショウヤナギ生育環境の保全や、札内川特有の景観の保全に寄与するなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進する。
陸別町■グリーンインフラメニュー【全域に係わる取り組み】
・歴史的・文化的施設や公園等を有機的に結び、美しい河川景観、情幌加ダム
緒豊かな水辺に親しめるネットワークを活用した取り組みの推進
富村ダム
・魅力的な水辺空間のＰＲや水辺利活用を促進し、地域振興を図る（かわたびほっかいどう）
糠平ダム
・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携・支援

鹿追町
十勝ダム

公園を活用した雨水貯留施設機能強化等●治水対策における多自然川づくり
・生物の多様な生息・生育環境となる樹林帯形成のため、堤防沿いへの植樹活動･鳥類や魚類の生息環境の保全

足寄町

上士幌町

●魅力ある水辺空間・賑わい創出
士幌町

岩松ダム
佐幌ダム

・札内川ダムからの放流による礫河原の保全
・河道の連続性の回復

糠南ダム

元小屋ダム

新得町

●自然環境の保全・復元などの自然再生・かわまちづくり

活込ダム●自然環境が有する多様な機能活用の取り組み

公園を活用した雨水貯留施設機能強化等

屈足ダム

水生生物調査【水辺の楽校（柳町地区）】

・水辺の賑わい空間創出

本別町

・小中学校などにおける河川環境学習や植樹活動、環境調査等の取り組み
・水辺の楽校を活用した環境学習･公園を活用した雨水貯留施設機能強化等

音更町

堤防沿いへの植樹活動

河道の連続性の回復

河道掘削・樹木伐採
鳥類や魚類の生息環境の保全
帯広地区
かわまちづくり環境学習

池田町

十勝川中流地区
かわまちづくり堤防沿いへの植樹活動

清水町
浦幌町

植樹活動・魚類調査【水辺の楽校（光南地区）】
芽室町

ケショウヤナギ

幕別ダム

河道掘削・樹木伐採

堤防沿いへの植樹活動
美生ダム

礫河原の保全鳥類や魚類の生息環境の保全
幕別町

帯広市

豊頃町

更別村

中札内村

凡 例
治水メニュー

札内川ダムからの放流による礫河原の保全
札内川ダム

市街地
大臣管理区間河道掘削・樹木伐採
市町村界
流域界 ※国管理河川区間3

関係機関と連携した観光・地域づくりを促進する取り組みを話し合う場（かわたび交流会）

魅力ある水辺空間・賑わいの創出（帯広地区かわまちづくり）

十勝川水系流域治水プロジェクト【事業効果（国直轄区間）の見える化】
年度内修正予定～我が国を代表する食料生産基地「十勝」を洪水から守るための治水対策の推進～○十勝川流域の資産・人口が集中する中下流部における本川河道掘削のR7完了にともない、十勝川中流部において整備計画目標流量をHWL以下で流下させることができ、幕別町市街地の浸水被害が減少。
○利別川池田市街地における河道掘削のR3完了にともない、池田市街地において整備計画目標流量をHWL以下で流下させることができ、市街地の浸水被害の減少が可能。
短期整備（５か年加速化対策）効果 ： 河川整備率 約90％→約97％

侵食対策０％→約70％※河川整備率とは、河川整備計画において定めた河道整備流量を流すことができる断面を確保している国管理区間の割合 ※侵食対策はR2以降の残延長に対する進捗※地震津波対策として、河川構造物の耐震化、樋門の自動化、遠隔操作等を調査検討中

実施箇所・対策内容

現在

短期5か年加速化メニュー：赤字
整備計画残メニュー ：緑字
本別町③利別川地区
河道掘削V=約200万m3③利別川地区
河道掘削V=約40万m3
池田町
帯広市

②上流地区
堤防整備L=約5km
侵食対策L=約8km②上流地区
侵食対策L=約4km

幕別町
浦幌町

※国直轄事業の実施によるものである。
※外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。
①中下流地区
河道掘削V=約60万m3

凡例
河道掘削：あああ
堤防整備：あああ
侵食対策：あああ

中流部の中高頻度(1/30程度)の浸水被害が概ね解消

十勝川流域の資産・人口が集中する中流部を中心に甚大な被害が発生

工程①中下流地区
河道掘削V=約26万m3

対策内容

区間

維持修繕、応急対策等の実施※実施内容・数量については今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
【短期整備完了時の進捗】①中下流
河道掘削70%
②利別川
河道掘削
80%
③上流
堤防整備 100%
侵食対策
70%【5カ年加速化対策】
短期(R3～R7年度)
R3

①中下流
河道掘削
③利別川
堤防整備

②上流

侵食対策

②上流

中期
(R8～R12年度)

70％
80％

100％
100％

100％
70％

100％

※十勝川水系河川整備計画の見直しに伴い変更となる場合がある。

4

長期(R13～R20年度)

北海道では全国でも特に気候変動の影響が大きく、更なる対策を推進

年度内修正予定

十勝川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】

戦後最大洪水等に対応した河川の整備（見込）～我が国を代表する食料生産基地「十勝」を洪水から守るための治水対策の推進～
農地・農業用施設の活用

流出抑制対策の実施

整備率：９７％６市町村

３施設（概ね５か年後）（令和３年度末時点）（令和２年度実施分）

山地の保水機能向上および土砂・流木災害対策

治山対策等の実施箇所

立地適正化計画における防災指針の作成

２２箇所（令和３年度実施分）
砂防関連施設の完成箇所

０施設

０市町村
（令和３年12月末時点）（令和３年度完成分）

避難のためのハザード情報の整備

洪水浸水想定区域

２２河川

高齢者等避難の実効性の確保

避難確保
計画

２７３施設
土砂 ３施設洪水（令和３年12月末時点）（令和３年９月末時点）

内水浸水想定区域

個別避難計画１団体（令和３年11月末時点）

９市町村（令和４年1月1日時点）

被害をできるだけ防ぐ・減らすための対策

被害対象を減少させるための対策

被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策■農業排水路の整備（上士幌北地区 帯広開発建設部）
本地区は北海道の十勝地域に位置し、畑作と、酪農、畜産の大規模経営が展開されている。しかし、近年の降雨量の増加や土地利用の変化等により、既存の排水能力が不足し、降雨時には周辺農地への湛水被害が発生するとともに、効率的な農作業が行えない状況にある。また、湛水被害は農地のみならず住宅地等にも発生することから、本事業により排水路の整備を行い、農地の湛水被害を解消するものである。

■立地適正化計画の作成（芽室町）
人口が集積している中流部に位置する芽室町では、人口減少下においても、持続可能な都市の形成を図るため、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」を設定する立地適正化計画を作成し、防災対策も盛り込み土砂災害や洪水に対する防災力の向上が図られている。

■まるごとまちごとハザードマップ整備促進（池田町）
池田町では、町民の水害に対する危機管理意識向上のため、まるごとまちごとハザードマップの一環として、浸水想定区域内の公共施設等に想定浸水深を示す標識を設置している。

国営かんがい排水事業
上士幌北地区の排水路整備状況■砂防施設の整備の整備（芽室川大規模特定砂防事業 帯広建設管理部）
平成28年に発生した土砂・洪水氾濫等により、人家、道道に甚大な被害が生じた。また、流域内の荒廃が進み渓床にも不安定土砂及び流木が堆積している状況であることから、清水町羽帯地区において降雨により下流へ流出する土砂及び流木について対策施設の整備を行い、人家、鉄道、道道、等への 被害を軽減するものである。

設置事例（コミュニティセンター）■企業の取り組み
洪水により浸水した箇所に防災壁を設置することによって、堤内地への浸水を防ぐ。
防水災壁により堤内地への浸水を防ぐ
堤防

芽室川大規模特定砂防事業 ：１号流木捕捉工

5

二級水系
流域治水プロジェクト 十勝総合振興局管内二級水系流域治水プロジェクト【位置図】

北海道○平成28年8月洪水により十勝川流域で甚大な被害が発生していることを踏まえ、十勝総合振興局管内の二級水系においても事前防災対策を進める必要があることから、関係機関等が連携し以下の取組を推進していくことで、流域における浸水被害の軽減を図る。
■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堆積土砂撤去、支障木伐採・砂防関係施設の整備
・森林整備、治山対策等 中札内村
※今後、関係機関と連携し対策検討

厚内川水系ほか９水系■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・機器管理型水位計、簡易監視カメラ等の設置
・洪水ハザードマップの作成・周知・防災教育の実施
・防災メール、防災行政無線等を活用した情報発信の強化
・高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表※今後、関係機関と連携し対策検討■被害を減少させるための対策
・適正な土地利用の規制誘導※今後、関係機関と連携し対策検討

幕別町

山腹工

樹木伐採・河道掘削

浦幌町

樹木伐採・河道掘削

厚内川水系

豊頃町
樹木伐採・河道掘削
国道３３６号

N

樹木伐採・河道掘削
樹木伐採・河道掘削

大樹町

樹木伐採・河道掘削

歴舟中の川
ヌビナイ川

一の沢川

⾧節川水系
キモントウ川

振別川

湧洞川水系

忠類幌内川

樹木伐採・河道掘削

東川

生
花
苗川
水系

樹木伐採・河道掘削

樹木伐採・河道掘削

歴舟川水系

浦河町

N

位置図

北海道

凡例
北海道知事管理区間
流域界

写真01

写真02

樹木伐採・河道掘削

広尾町
流木捕捉工

楽古川水系

樹木伐採・河道掘削

西広尾川

広尾川水系

太平
洋

様似町

6 監視カメラ画像事例（大樹町 歴舟川）

監視カメラ設置事例（大樹町歴舟川）

二級水系
流域治水プロジェクト 十勝総合振興局管内二級水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

北海道

十勝総合振興局管内川の二級水系では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、道・町等が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短 期】・広尾川、楽古川、紋別川、歴舟川、当縁川、生花苗川、湧洞川、長節川、厚内川の各水系において堆積土砂撤去・支障木伐採などを実施し、治水安全度の向上を図る。
【中長期】・流域河川の河道状況を把握し、堆積土砂撤去・支障木伐採などを継続的に取り組むこと等により、流域全体の安全度向上を図る。

今後の事業進捗によっては、工程が変更となる場合がある。
工区分

対策内容

実施主体
短堆積土砂撤去・支障木伐採

十勝総合振興局

砂防関係施設の整備

十勝総合振興局

森林の水源涵養機能維持・向上のための森林整備・保全対策

十勝総合振興局

山地災害から流域を守るための治山対策

十勝総合振興局

適正な土地利用への誘導

広尾町、大樹町、幕別町、豊頃町、浦幌町

水位計等による河川情報の提供

十勝総合振興局

洪水等に対応したハザードマップの作成・周知

広尾町、大樹町、幕別町、豊頃町、浦幌町

高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表

十勝総合振興局

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

被害対象を減少させるための対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

程

7期

中長期

流域治水プロジェクトに基づく取組状況の概要
各関係機関の取組 概要
目標
取組機関
時期
１．氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
項目、事項、内容

堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
佐幌ダム嵩上げ取組の概要（R5年2月28日 見直し）

R4年度まで

実施状況

令和3年度
から実施

国・北海道：堤防整備、河道掘削、帯広開発建設部
侵食対策等を順次実施
十勝総合振興局 北海道：排水機場整備、佐幌ダム嵩上げの実施

国：大津築堤の堤防整備、十勝川中流及び利別川の河道掘削、侵食対策
北海道：堤防整備、河道掘削、侵食対策（二級水系含む）

既存13ダムにお令和3年度
ける事前放流等のから実施
実施・体制構築

帯広開発建設部 国・北海道・芽室町・幕別町：
十勝総合振興局R2.5月に治水協定を締結協定に2町基づき順次実施

国・北海道・芽室町・幕別町：連絡体制の構築。
貯水位運用の実施。
事前放流の実施（実績なし）

令和3年度
から実施

帯広開発建設部 国：砂防堰堤整備の実施
十勝総合振興局 北海道：土砂災害対策の実施

国：砂防堰堤整備の継続
北海道：砂防堰堤整備の継続（二級水系含む）

令和3年度
から実施

国：雨水貯留に活用できる農業施
設の整備
帯広開発建設部北海道：雨水貯留に活用でき洪水
十勝総合振興局
被害の軽減を図る農業施設の整備

国：新川二期地区、芽室川西地区、十勝川左岸二期地区の排水路整備を実施
北海道：瓜幕地区の排水路整備を実施

令和3年度
から実施

北海道：渓間工、山腹工、流木対策工
十勝総合振興局
北海道：治山施設等の整備の実施（二級水系含む）
北海道森林管理北海道森林管理局：治山施設等の整備 北海道森林管理局：渓間工（足寄町・局
清水町・新得町）

令和3年度
から実施

十勝総合振興局 北海道：植栽・間伐等の森林整備
北海道森林管理 北海道森林管理局：植栽・間伐等の局
森林整備
森林整備セン 森林整備センター：植栽・間伐等のター
森林整備

砂防堰堤

農業施設整備

治山対策

森林整備

8

北海道：植栽、間伐の実施（二級水系含む）
北海道森林管理局：植栽、間伐等の実施（二級水系含む管轄管内全域）
森林整備センター：植栽、間伐の実施

流域治水プロジェクトに基づく取組状況の概要
各関係機関の取組 概要
目標
取組機関
時期
１．氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
項目、事項、内容

津波・高潮対策（海岸整備）

流出抑制対策

下水道浸水被害軽減対策

令和3年度
から実施

令和3年度
から実施

令和3年度
から実施

十勝総合振興局

取組の概要（R5年2月28日 見直し）

R4年度まで実施状況

北海道：背後地の浸水被害防止のため 北海道：豊頃海岸大津地区の津波・高潮対策の実施
海岸護岸整備12町村

音更町：既存施設を活用した雨水貯留
施設機能強化、農業用排水路等の整備
士幌町：公園を活用した雨水貯留機能強化、農業用排水路等の整備
鹿追町：農業用排水路等の整備、公園を活用した雨水貯留機能強化
新得町：農業用排水路等の整備
清水町：農業用排水路等の適切な維持管理
中札内村：農業用排水路等の整備
更別村：農業用排水路等の整備
池田町：農業用排水路等の整備
豊頃町：ため池等既存施設の補強や有効活用、農業用排水路等の整備
本別町：農業用排水路等の整備
陸別町：農業用排水路等の整備
浦幌町：農業用排水路等の整備

音更町：農業用排水路の管理・整備
士幌町：公園の貯水機能の管理
鹿追町：農業用排水路の管理・整備
新得町：農業用排水路の管理・整備
清水町：農業用排水路の管理・整備
中札内村：農業用排水路の管理・整備
芽室町：農業用排水路の管理・整備
更別村：農業用排水路の管理・整備
豊頃町：ため池等既存施設の補強や有効活用、農業用排水路等の整備
本別町：農業用排水路の管理・整備
陸別町：農業用排水路の管理・整備
浦幌町：農業用排水路等の管理・整備

4市町

帯広市：帯広川第1排水区(東地区)、機関庫の川第5排水区(稲田地区)にて下水道雨水管の整備を優先的に実施
音更町：下水道施設の耐水化、下水道雨水管整備
新得町：下水道雨水管整備
池田町：下水道施設の耐水化

帯広市：帯広川第１排水区の下水道
雨水管の整備
機関庫の川第５排水区の下水道雨水管の整備
音更町：下水道雨水管整備

9流域治水プロジェクトに基づく取組状況の概要
各関係機関の取組 概要
目標
取組機関
時期
２．被害対象を減少させるための対策
項目、事項、内容

二線堤等の整備検討

令和3年度
から実施

1町

取組の概要
（R5年2月28日 見直し）

新得町：二線堤等の整備検討

R4年度まで実施状況

新得町：二線堤等の整備検討

３．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

備蓄資材庫整備

避難場所整備内水マップの作成

令和3年度
から実施

令和3年度
から実施

令和3年度
から実施

国・北海道：備蓄資材の確保充実
帯広市：拠点備蓄倉庫の新設帯広開発建設部 上士幌町：備蓄資材庫の整備
十勝総合振興局 新得町：災害備蓄資材の確保充実
6市町村
清水町：備蓄資材庫の整備
中札内村：備蓄資材庫の整備
池田町：備蓄資材庫の整備

帯広市：備蓄資材の整備
上士幌町：拠点備蓄庫の整備、要支援者用備蓄品の充実
新得町：災害備蓄資材の確保充実
清水町：備蓄用コンテナ新設
（１箇所）

6町村

音更町：避難路の整備
上士幌町：避難施設の整備
中札内村：避難施設の整備
池田町：避難路、避難場所の整備
豊頃町：避難路の整備
陸別町：避難施設の増強

音更町：避難路として活用する町道の整備
上士幌町：指定避難所２ヶ所への非常用発電機の設置（冬季対策）
中札内村：避難所用発電機の整備
池田町：緊急避難場所の使用について
帯広池田河川事務所と内容の協議
豊頃町：トンケシ津波緊急避難場所
及び避難路の整備

3町

音更町：内水マップの作成
上士幌町：内水マップの作成
豊頃町：内水マップの作成

上士幌町：中小河川の洪水浸水想定区
域図に含めて内水を検討
豊頃町：ハザードマップに内水マップ追加

10

流域治水プロジェクトに基づく取組状況の概要
各関係機関の取組 概要
目標
取組機関
時期
３．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
項目、事項、内容

取組の概要（R5年2月28日 見直し）

R4年度まで実施状況

9町

音更町：町内事業所のBCP策定促進、個別計画の作成促進、要配
慮者利用施設における避難確保計画の作成促進
上士幌町：福祉避難施設の検討、個別計画の作成促進
鹿追町：避難所運営マニュアルの改正
芽室町：要配慮者利用施設の防災体制の整備及び構築、避難所開設・運営マニュアルの改正
幕別町：氾濫危険区域区域図の活用による防災計画見直し
池田町：避難計画の見直し
豊頃町：避難計画の見直し
足寄町：避難計画の見直し
浦幌町：要配慮者避難確保計画の作成
促進

音更町：事業者のBCP策定支援、避難確保計画について名簿見直し、計画の作成、避難訓練の実施ケアマネージャーへの講習会。
福祉施設を避難所として活用するため協定締結の促進。
上士幌町：福祉避難施設の検討、個別避難計画の作成促進
鹿追町：避難所運営マニュアルの改正
幕別町：中小河川の浸水想定区域指定
後に指定避難所の見直しを含めた防災計画の見直しに向け作業開始（R5年度予定）
足寄町：中小河川の浸水想定区域指定に伴う指定緊急避難場所の見直し

マイ・タイムライ 令和3年度
ンの普及促進から実施

5町

音更町：マイ・タイムラインの普及促進
上士幌町：マイ・タイムラインの普及促進
芽室町：マイ・タイムラインの普及促進
幕別町：マイ・タイムラインの普及促進
池田町：マイ・タイムラインの普及促進

音更町：出前講座等による普及促進
上士幌町：出前講座、各学校防災教育での普及促進
芽室町：マイ・タイムラインの普及促
進
幕別町：出前講座を通じてマイ・タイ
ムラインに関する勉強会を実施予定だったが、各団体で中止が続き未実施。

まるごとまちごと
令和3年度
ハザードマップのから実施
整備促進

1町

池田町：まるごとまちごとハザード
マップの整備促進

池田町：まるごとまちごとハザードマップを用いた防災教育

避難計画の見直し

令和3年度
から実施

11流域治水プロジェクトに基づく取組状況の概要
各関係機関の取組 概要
目標
取組機関
時期
３．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
項目、事項、内容

防災情報発信強化

令和3年度
から実施

12市町村

取組の概要
（R5年2月28日 見直し）

R4年度まで 実施状況

帯広市：出前講座、親子防災講座の実
施、ハザードマップによる周知啓発、地域防災訓練の実
施、ホームページや広報紙による周知啓発、緊急情報一斉伝達システムによる洪水情報等の配信、重要水防箇所巡視、関係機関との連絡体制の構築及び情報の共有を実施
音更町：防災無線等を活用した情報発信の強化、地区防災計画の普及啓発
上士幌町：スマートフォンアプリ、戸別受信機への防災情報の発信各種登録促進活動の実施
士幌町：防災無線の整備（戸別受信機の全世帯配布）
鹿追町：公式アプリ、メール、LINE、Facebookを活用した情報配信システムの導入
清水町：防災無線やメール等による情報発信の強化
芽室町：災害告知用戸別端末、公式LINEアカウント等による住民への情報伝達手段の強化
更別村：メール配信による情報発信の強化
池田町：防災メール、防災行政情報伝達システム、防災行政無線を活用した情報発信の強化
豊頃町：防災無線等を活用した情報発信の強化
本別町：防災行政無線を活用した情報発信の強化
浦幌町：防災情報伝達システムの構築

帯広市：出前講座、親子防災講座の実
施、ハザードマップによる周知啓発、地域防災訓練の実
施、ホームページや広報紙による周知啓発、緊急情報一斉伝達システムによる災害情報等の配信、関係機関との連絡体制の構築及び情報の共有を実施
音更町：災害用SNSの活用、防災無線の活用の継続、防災ガイドブックの全戸配布（R4.6）
士幌町：防災無線の整備（戸別受信機をすべての転入者へ配布）
上士幌町：スマートフォンアプリ、戸別受信機への防災情報の発信
各種登録促進活動の実施
清水町：受信機は希望者全てに配布済み。転入者等引き続き希望者への配布は継続。基地局のメンテナンス、月２回の定時放送を実施。コロナ情報周知などにも活用。
芽室町：災害告知用戸別端末、公式LINEアカウント等による住民への情報伝達手段の強化。
登録促進
災害告知用戸別端末を希望者へ配付継続
更別村：希望者へのメール配信による情報発信の実施
池田町：防災無線の受信機配布
豊頃町：SNSによる防災情報の発信、防災出前講座の実施
本別町：希望者への受信機配布

12流域治水プロジェクトに基づく取組状況の概要
各関係機関の取組 概要
目標
取組機関
時期
３．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
項目、事項、内容

ハザードマップの 令和3年度
整備促進
から実施

公共施設の防災機能強化

令和3年度
から実施

取組の概要
（R5年2月28日 見直し）

R4年度まで実施状況

音更町：R4.3に改訂及びR4.6に全戸配布（浸水深の表示見直し、新たな指定避難所の追加）
上士幌町：ハザードマップの整備促進
清水町：防災ガイドマップ（ハザードマップ）の改訂（R4.5配布）
大樹町：ハザードマップの整備促進（二級水系）
広尾町：ハザードマップの整備促進（二級水系）
幕別町：ハザードマップの整備促進（二級水系）
豊頃町：R４年度改定（津波浸水深の見直し、内水マップ追加土砂災害警戒地区の見直し）
本別町：R4.12に改定予定（浸水深の見直し、避難所の削除）
足寄町：中小河川の浸水想定区域指定に伴うハザードマップの見直し
浦幌町：ハザードマップの整備促進（二級水系）

13町村

音更町：ハザードマップの整備促進、広域ハザードマップの検討
上士幌町：ハザードマップの整備促進
鹿追町：公式アプリに防災マップを掲
載
清水町：ハザードマップの整備促進
大樹町：ハザードマップの整備促進
広尾町：ハザードマップの整備促進
中札内村：ハザードマップの整備促進
幕別町：ハザードマップの整備促進
豊頃町：ハザードマップの整備促進
本別町：ハザードマップの整備促進
足寄町：ハザードマップの整備促進
陸別町：ハザードマップの整備促進
浦幌町：ハザードマップの整備促進

11町村

音更町：指定避難所の止水板整備
上士幌町：公共施設の防災機能の強化
音更町：防災拠点の整備（新道の駅、（役場庁舎耐震化事業）
道の駅公園）
新得町：公共施設の防災機能の強化
上士幌町：公共施設の防災機能の強化（役場庁舎建替）
新得町：公共施設の防災機能の強化
清水町：農村地区の避難所（9箇所）（役場庁舎建替）の通信環境（公衆無線LAN）
清水町：公共施設の防災機能の強化の整備
芽室町：公共施設の防災機能の強化
芽室町：避難所となる公共施設の建替
中札内村：公共施設の防災機能の強化(中伏古、上伏古)
池田町：公共施設の防災機能の強化
中札内村：避難所となる公共施設用の
本別町：公共施設の防災機能の強化
発電機等備品整備
足寄町：公共施設の防災機能の強化
本別町：避難所（健康管理センター）
陸別町：公共施設の防災機能の強化
通信環境（Wi-Fi）
浦幌町：公共施設の防災機能の強化
足寄町：福祉避難所等の通信環境（Wi-Fi）の整備

13