資料-２

2. 令和４年度の取組の共有について※本年度の各構成員における取組み状況につきまして、協議会内で共有いたします。
※公表までに細部の表現方法等、修正が有る場合があります。

6

【旭川開発建設部】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（旭川開発建設部）

項目

Ｒ4年度の取組内容
短期（R3～R7）

中期（～R12)長期（R13～）河川事業
河道断面を広げて流下能力を確保。
（施工中の様子）

洪水による河岸・堤防の侵食を防止。
（写真はコンクリートブロックによる防護）【河川事業】
河道掘削、河床低下対策（旭川市街地）【河川事業】
河道掘削、堰改築、侵食対策（美瑛川中下流部等）

河道掘削

侵食対策（護岸）

直轄火山砂防事業【河川事業】
河道掘削、堤防整備等（上流部）

十勝岳流域流木対策の取組みに着手（治山事業と連携）【直轄火山砂防事業】
砂防堰堤等
（十勝岳）
【直轄火山砂防事業】
砂防堰堤等（石狩川上流）【直轄火山砂防事業】流域流木対策（治山事業による森林整備事業と調整）

国営農業事業
農地の大区画化及び畦畔の整備。
（整地工による農地の切り盛り状況）

十勝岳火山砂防情報センター
十勝岳火山砂防情報センター

大雨時（貯留効果アップ）

20cm【国営農業事業】
農地再編整備事業
農地の整備

畦畔及び堰板の整備

7

【利水ダム】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
令和4年8月16日の大雨では、治水協定に基づき、利水ダムの空き容量を活用した洪水貯留を実施。※ 各ダム下流河川の水位低減に寄与したものと考えられる。
石狩川上流のダム

令和４年8月15日～8月19日の主な洪水貯留の実績※令和2年度協議会にて貯留量

ダム名

所管省庁

ダム管理者

ペーパン

農林水産省

旭川市

682

当麻

農林水産省

当麻
土地改良区

351

神居

農林水産省

旭川市

1,659

新区画

農林水産省

美瑛川地区
土地改良区連合

115

しろがね

農林水産省

美瑛町、上富良野町、中富良野町

-91

石狩川上流

(千m3)

（美瑛町）

計

2,716

貯留量のイメージ
忠別ダム 洪水調節容量（2千万m3）の13.6%※事前放流等により確保すべき容量が利水等により既に確保されていたため事前放流は実施せず

8【利水ダム】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
令和4年6月28日には、前線を伴った低気圧の接近による大規模な洪水に備えて、道内初となる治水協定に基づいた利水ダムの事前放流を古川ダム（北電）で実施し、約5.7万m3の貯留容量を確保しました。
確保した容量を活用して洪水を貯留し、上川観測所で最大約15m3/sの流量をカットすることにより水位を約4cm※低減しました。
※ 旭川開発建設部試算
位置図

古川ダム
上川町

発電放流口
古川ダム

導水地点

旭川市
N

上川観測所

石狩川

古川ダムによる貯留効果

貯留開始

事前放流実施6/29 8:00

6/29 6:00

6/29 4:00

6/29 2:00

6/29 0:00

6/28 8:00

6/28 6:00

6/28 4:00

6/28 2:00

6/28 0:00

流量（m3/s）

古川ダムR4.6出水 観測データ

ダム流入・放流量▽計画高水位 EL=330.64m

201510

事前放流実施により貯留容量を確保（放流量＞流入量）
これに伴い上川観測所地点の流量が増加
R4.6出水 上川観測所
水防団待機水位 H=326.90m

50327.0

確保した貯留容量を活用し、河川流量を貯留

リアルタイム10分水位（流入量＞放流量）
これに伴い、上川観測所地点の流量が減少

観測ピーク水位
H=326.36m▽はん濫注意水位 EL=327.40m▽水防団待機水位 EL=326.90m

推定水位※（事前放流未実施）H=326.15m

観測ピーク水位
H=326.36m

上川観測所

326.5

実績水位※（事前放流実施） H=326.11m

326.0
推定水位（事前放流無し）
325.5

事前放流によって最大約15m3/sの流量を低減（水位換算で4cm低減）

観測水位（事前放流実施）

6/29 18:00

6/29 16:00

6/29 14:00

6/29 12:00

6/29 10:00

6/29 8:00

6/29 6:00

6/29 4:00

6/29 2:00

6/29 0:00

6/28 22:00

6/28 20:00

6/28 18:00

6/28 16:00

6/28 14:00

6/28 12:00

6/28 10:00

6/28 8:00

6/28 6:00

6/28 4:00

6/28 2:00

6/28 0:00

6/27 22:00

325.0

6/27 20:00

水位（m）

上川観測所の状況
ダム貯水位

貯水位（水位計m）

4.5 常時満水位
3.5
実績貯水位
2.5
1.5
0.5
-0.5 最低水位30
実績流入量（取水量＋沢水）
25
実績使用水量（発電放流量）

事前放流によって最大約4cm水位を低減（観測ピーク水位には影響無し）

9【旭川地方気象台】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～■令和４年度 取組内容
・ 気象情報が自治体等の防災活動の支援となるよう、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の活動を継続実施した。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策■あなたのまちの予報官TV◆防災気象情報の利活用推進

令和3年12月～

旭川地方気象台では、市町村等を対象に住民の具体的な防災行動に結びつけるための取組の一環として、Zoomによる気象解説を週2回（1回5分程度）実施している。今年度は9月16日、18日の台風第14号接近に伴う臨時解説において、旭川開発建設部、留萌開発建設部とともに気象解説・河川情報の共有を実施した。

■気象防災ワークショップ

令和4年8月旭川地方気象台では、市町村防災担当者等を対象とする防災対応力の向上を図る取組みとして、防災気象情報の種類や意味を理解し、適切なタイミングでの防災体制の強化や避難に関する判断のポイントを学ぶことを目的に気象防災ワークショップを開催している。
今年度は旭川開発建設部の協力も得て実施した。また、消防組合の職員も参加した。
実 施 日：令和4年8月8日
場
所：旭川合同庁舎
参加機関：旭川市、旭川市消防本部、上川町
テ ー マ：土砂災害・洪水害
実 施 日：令和4年8月19日
場
所：東川町立せんとぴゅあⅠ
参加機関：東川町、美瑛町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、大雪消防組合テ ー マ：土砂災害・洪水害

旭川開建職員-令和５年度に向けて引き続き、気象防災ワークショップや、Zoomによる気象解説「あなたのまちの予報官TV」を行なう。
非常災害時には自治体等に気象庁防災対応支援チーム（JETT）を派遣し、詳細な気象情報の提供や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタイミング・手段などについての改善点を探り、改善を図る。
10

【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（上川総合振興局産業振興部整備課（整備課・上川中部整備室））

項目
農業農村整備事業（農地の整備・ため池等の整備）

農地整備事業（忠別北地区）
農地整備事業（兵村北地区）

短期（R3～R7）

中期（～R12)

Ｒ4年度の取組予定
長期（R13～）

農業農村整備事業
農地の整備による貯留機能向上（田んぼダムの取組の基盤を整備）
農地整備事業において、水田の畦畔や落ち口を整備することにより、水田の貯留機能の向上をはかる。

田んぼダムの取組に関する広報
関係機関等に田んぼダムの取組について、広報を行なう。

農地整備事業（北成地区）
農地整備事業（東1地区）
農地整備事業（忠別南地区）

Ｒ4年度の取組内容

農地整備事業（拓進地区）

農業農村整備事業の実施

農地整備事業（旭正北中央地区）

上川中部整備室において、農地整備事業を実施し、田んぼダムの取組の基盤を整備した。

農地整備事業（永山西第1地区）
農地整備事業（鷹栖南地区）
農地整備事業（旭正南第1地区）
農地整備事業（忠栄地区）
農地整備事業（朗根内地区）
田んぼダムの広報11【上川総合振興局林務課・南部森林室】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（上川総合振興局林務課・南部森林室）
項目

機能強化・老朽化対策事業（石狩川流域）短期（R3～R7）

中期（～R12)

Ｒ4年度の取組内容
長期（R13～）

Ｒ６以降５年毎に見直し（予定）

復旧治山事業（平山の沢）

Ｒ５以降随時見直し（予定）

緊急予防治山事業（豊里地区）

Ｒ５以降随時見直し（予定）

流木防止総合対策事業（ナガフジの沢）Ｒ５以降随時見直し（予定）

実施年度

流域保全総合治山事業（開明地区）

Ｒ５以降随時見直し（予定）

令和4年度

工種・数量
渓間工
2基
山腹工
0.08ha渓間工
3基 森林整備 14.05ha
山腹工0.12ha
森林整備 63.78ha

実施箇所
上川管内石狩川流域
平山の沢
ナガフジの沢
豊里地区
開明地区

12

【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（旭川建設管理部）
項目
比布川広域河川改修事業

Ｒ4年度の取組内容
短期（R3～R7）

中期（～R12)長期（R13～）（R6完了予定）（R20完了予定）

牛朱別川広域河川改修事業
ポン川広域河川改修事業（R7完了予定）

ポン川広域河川改修事業（八千代川工区）（R25完了予定）

置杵牛川広域河川改修事業（R21完了予定）

ｲﾌﾞﾝﾍﾞｳｼ川総合流域防災事業（R6完了予定）

アイヌ川総合流域防災事業（R10完了予定）雨紛川総合流域防災事業（R14完了予定）十五号川総合流域防災事業
ペーパン川総合流域防災事業
ペーパン川河川災害復旧等関連緊急事業（R5完了予定）（R4完了予定）（R29完了予定）（R18完了予定）

ポンペーパン川通常砂防事業（R7完了予定）

ポン倉沼川通常砂防事業（R7完了予定）

辺別川火山砂防事業
旭川旭神３条１丁目急傾斜地
崩壊対策事業
大雪山火山噴火緊急減災
対策事業

ペーパン川 施工中箇所（護岸工）（R11完了予定）

愛別ダム堰堤改良事業
ペーパン川治水ダム建設事業（実施計画調査段階）

過年度から引き続き、河道掘削等を推進する。

（R6完了予定）（R4完了予定）（R7完了予定）

ポン川 施工完了箇所（掘削工）
13

【旭川市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（旭川市）※令和2年度協議会にて

項目

短期

中期

田んぼダムの活用

広報＋拡大

継続

自然地保全

長期

減災対策協議会における「取組方針」（旭川市）

取組予定
項目
取組内容
・防災講習等を通じてマイタイムラインの周知や作成の支援をする。

適宜

土地利用（立地適正化計画等）

適宜

下水道事業による浸水対策

適宜

安全・安心な避難のための事前の備え検討

マイタイムラインの作成の促進

・防災講習等の際に，マイタイムラインの周知や作成についての支援を行った。・
・要配慮者利用施設のうち，避難確保計画未作成の施設に対して，作成し報告するよう関係機関と連携し，報告を促す。

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）
モデル地区 拡充を検討

田んぼダムの活用
・田んぼ5,790 ha（作付面積）のうち、3,387haを田んぼダムとして活用しています
・今後は更に拡大をはかっていきます

ハザードマップの利用促進

令和４年６月28日から29日にかけての大雨時の状況①大雨前 28日 16時48分※令和2年度協議会にて・浸水想定区域内の要配慮者利用施設を精査し，新たに放課後児童クラブを地域防災計画に定めた。
・新規の要配慮者利用施設及び避難確保計画未報告の施設に対して，作成し報告するよう通知した。
・講習会等を通じて市民へ周知する。
・洪水ハザードマップの活用を含め，避難判断・行動方法の普及啓発に取り組む。
・講習会等を通じ市民への周知等に取り組んだ。
・地区防災会議が作成する地区防災計画に「まるごとまちごとハザードマップ」の設置場所を掲載することについて，同会議内での検討を進めた。
・関係機関と連携し，防災教育の支援を行う。

②大雨後 29日 7時40分
防災教育の徹底ハザードマップ対象外地区の対応

・3校の小学校において１日防災学校を実施した。
・地域における講習会など様々な機会を捉え、水防災に関する意識啓発を実施した。
・協定締結機関と連携し，福祉避難所開設訓練を実施した。
・講習会等を通して「旭川市浸水想定区域図空白地」を周知する。
・講習会等を通じて「旭川市浸水想定区域図空白地」の周知を図った。

14【旭川市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
旭川市忠和地区・近文地区の市街地は、低平地であることと、石狩川とその支川の合流点に位置していることから、氾濫水が集まりやすく、想定浸水深が深く水害リスクが高い。平成28年8月等の洪水で内水被害が発生。
旭川市では、確実かつ迅速な内水排除のため防災安全交付金により内水被害の発生頻度が高い樋門に水位監視通報装置を設置。併せて国による河道掘削残土を活用した堤防部拡幅の実施により、ポンプ排水の作業性が向上。
更に市及び市民委員会により、避難先及び避難手段確保のための民間企業との協定締結を推進するとともに、公共施設の更新に合わせて、浸水リスクの低いエリアへの移転を計画。まるごとまちごとＨＭの周知も促進。
石狩川上流水害リスクマップ

内水排除体制の強化（旭川市）（国）凡例

1/10規模・内水位監視通報装置（カメラ,水位計）を設置（旭川市）（防災・安全交付金を活用）
・ポンプ作業スペース確保として堤防天端拡幅を実施（国）（掘削残土利用）

1/30規模1/50規模1/100規模
1/150規模

神居第３樋門、神居第４樋門、大町樋門、参宮樋門

想定最大規模H28.8 大町樋門付近内水氾濫

神居第４樋門
近文地区
忠和地区

忠和地区

近文地区

ウッペツ川

天端拡幅（国で整備）
掘削残土活用オホーツナイ川
内水位監視通報装置（市で整備）
堤内

まるごとまちごとＨＭの周知促進堤外作業車（排水ポンプ設置）

神居第３樋門
大町樋門

腹付盛土(掘削残土活用)

旭川市の取組（内水位監視通報装置設置以外）①自家用車による避難等を考慮した避難先の選定や避難方法を検討
水害発生時における避難者の受入等に関する協定（市民委員会と民間企業）
災害時における緊急避難場所としての施設使用に関する協定等（旭川市と民間企業）②公共施設更新に伴う移転
廃棄物処理施設を浸水深の低いエリアへ移転し耐水化③まるごとまちごとハザードマップの周知促進

協定締結式（R3年9月1日）

民間企業との協定締結推進15【鷹栖町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～計画表（鷹栖町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（鷹栖町）
短期

中期

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設の確認下水道事業による浸水対策

適宜

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

長期取組予定項目
取組内容
・先行事例として北斗・北成地区を対象に作成サポートを検討。

排水不全等の改善

継続

マイタイムラインの作成の促進
・コロナ禍により地域活動への参画が困難であったため、次年度以降の検討を継続する。

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・該当無し

実施の判断 実施

田んぼダムの活用
・田んぼ2,240 ha（作付面積）のうち、1,993haを田んぼダムとして活用しています
・今後は更に拡大をはかっていきます・該当無し（今後、該当施設が確認された場合は、避難確保計画策定の支援を実施する。）

・まるごとまちごとハザードマップの作成を検討。

ハザードマップの利用促進
・他市町村の事例研究を進め、作成の検討を継続した。
・関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施予定。

防災教育の徹底・町内２団体における出前講座を実施した。

・対象外となっている地区（河川）について、関係機関及び地域住民との情報共有を行う。

ハザードマップ対象外地区の対応・情報共有の方法等について継続して検討した。

16

【東神楽町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（東神楽町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（東神楽町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続
マイタイムラインの作成の促進

自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設の確認下水道事業による浸水対策

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

令和４年度は町民を対象に作成サポートを実施予定。令和５年度以降は計画に基づきサポートを地区実施予定。
住民による作成サポート計画内容を検討。

排水不全等の改善

継続

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

適宜

令和４年度から令和５年度にかけて、全ての要配慮者利用施設において避難確保計画策定予定。
地域防災計画改定案を作成中。
想定最大規模の浸水想定区域内の要配慮者利用施設を記載予定。
必要に応じてまるごとまちごとハザードマップの更新を検討する。
令和４年度は３Ｄハザードマップを作成予定。

適宜ハザードマップの利用促進
ハザードマップの更新（令和５年３月策定公表）

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

実施の判断 実施関係機関と連携し、計画的に出前講座等を実施予定。

防災教育の徹底

田んぼダムの活用
・田んぼ1,250 ha（作付面積）のうち、1,138haを田んぼダムとして活用しています。
※国営緊急農地再編整備事業との連携を強化し、田んぼダムの取り組みを推進し、今後は更に拡大をはかっていきます

町内小学校を対象に1日防災学校を実施。
小学校宿泊研修にて防災学習を実施
ハザードマップの更新にあわせて対応予定。

ハザードマップ対象外地区の対応 ハザードマップの更新準備。
対象外地区の記載方法を検討。

17

【当麻町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（当麻町）項目

減災対策協議会における「取組方針」（当麻町）
短期

中期

長期取組予定項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

継続

・マイタイムラインの作成について住民に普及・促進を図る

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

・住民に対する研修を実施し、普及に取り組み

適宜

検討

実施の判断 実施

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・避難行動要支援者に対する個別避難計画の前倒し策定

・最優先となる要支援者の避難計画を作成

・洪水ハザードマップの活用について住民等に説明

ハザードマップの利用促進
・住民への説明にむけ、役場職員、議員、消防団に防災研修として普及
・教育委員会と連携し、効果的な防災教育の実
施

防災教育の徹底

田んぼダムの活用
・田んぼ2,590 ha（作付面積）のうち、843haを田んぼダムとして活用しています
・今後は周知（広報）に取り組み、更なる拡大をはかっていきます・10月3日に役場職員に防災研修を実施
・10月12日に議員に防災研修を実施
・10月28日に当麻中学校にて防災講話の実施
・11月27日に消防団に防災研修を実施
・ハザードマップ空白地での危険箇所の有無の把握

ハザードマップ対象外地区の対応
・引き続き協議を進める18

【比布町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（比布町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（比布町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

継続

・住民による作成サポート計画を立案予定。

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫・サポート計画を検討中。

適宜検討

実施の判断 実施

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・引き続き避難行動要支援者（高齢者、障がい手帳所有者等）に対し、個別に避難計画を作成。
・避難訓練実施の検討する。
・避難行動要支援者の個別避難計画策定予定。
・北海道へ講師を依頼し、災害対策本部訓練、住民対象の防災研修会を実施。
・想定最大規模のハザードマップを作成し、住民に配布した。
（ホームページにも掲載）

ハザードマップの利用促進
・ハザードマップの利活用を検討。

・関係機関と連携し、計画的に防災授業を実施予定。

防災教育の徹底・4年生児童、保護者を対象とした防災教室を実施。

田んぼダムの活用
・田んぼ1,520 ha（作付面積）のうち、1,505haを田んぼダムとして活用しています
・今後は更に拡大をはかっていきます・氾濫計算を実施し、ハザードマップの見直しを検討する。

ハザードマップ対象外地区の対応
・対象外地区のハザードマップ見直しを検討。

19

【愛別町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（愛別町）

減災対策協議会における「取組方針」（愛別町）

項目

短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

自然地保全

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫検討

継続

・住民による作成サポート計画案の作成を検討する。

マイタイムラインの作成の促進

実施の判断 実施
確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・新型コロナウイルス感染症の影響による集会等の自粛により、住民との懇談の機会が持てなかった。引き続きマイタイムラインの住民による作成サポート案の立案について検討を行う。
・警戒レベルを用いた避難勧告等の発令・伝達に着目した避難行動要支援者に対する支援計画の作成を検討する。
・避難行動要支援者の避難支援体制充実のため、特別養護老人ホームいこいの里「あい」を新たに指定福祉避難所として指定した。
・毎年記載内容を確認し、住民による有効的な活用についても検討を行う。

ハザードマップの利用促進

田んぼダムの活用

・関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施予定。

防災教育の徹底・引き続き、教育委員会、町内小・中学校と連携し、出前講座の実施について検討を行う。

・作付面積1,481.60haのうち、1,427.99haを田んぼダムとして活用。
・令和４年6月28・29日の大雨時に、田んぼダムとして活用された。

・出前講座において、旭川地方気象台の職員を講師に招き、ハザードマップの説明や防災気象情報の利用方法について参加住民に説明した。

・令和３年度に対象外地区における危険個所を把握済。

ハザードマップ対象外地区の対応・対応済み。

20

【上川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～計画表（上川町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（上川町）
短期

中期

長期取組予定項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設の確認マイタイムラインのひな形を作成し、地域住民に普及啓発を検討実施する。

マイタイムラインの作成の促進

排水不全等の改善

継続
確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

土地利用（立地適正化計画等）

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

ひな形作成後、マイタイムラインを作成。
町内に全戸配布。また、防災イベント時に、参加者に説明＆配布(6/15)
避難行動要支援者にたいする個別計画の策定及び、それに基づく避難訓練の実施を検討する。

適宜個別避難計画策定検討中。

検討

ハザードマップの更なる周知や施設への設置範
囲の拡大を検討。まるごとハザードマップの作製・設置を検討実施予定。

実施の判断 実施
ハザードマップの利用促進

一部箇所に設置。更に設置予定。

関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施予定。

防災教育の徹底
計画的な出前講座を予定していたがコロナにより中止。

田んぼダムの活用
・田んぼ250 ha（作付面積）のうち、103haを田んぼダムとして活用しています
・田んぼダムの活用に向け、地域住民に対するＰＲ等の実施予定でしたが、コロナウイルスの影響によりできなかったので、令和5年度に実施していきます。

ハザードマップの空白地についての対応検討予定。

ハザードマップ対象外地区の対応
空白地の把握として、改めて中小河川の把握を検討中。

21

【東川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（東川町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（東川町）
短期

中期

長期

取組予定
項目

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

自然地保全

適宜

取組内容

マイタイムラインの作成の促進
土地利用（立地適正化計画等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫検討①Ｒ4年度は先行事例として西部自治振興区を対象に作成サポートを実施予定。③Ｒ５年度以降は計画に基づきサポートを全自治振興区で実施予定。
マイタイムラインの雛形を作成し、第一地区自治振興区でサポート実施した。

実施の判断 実施

田んぼダムの活用

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）①Ｒ４年度に全ての要配慮者利用施設において避難確保計画策定。
浸水想定区域内の要配慮者施設（10施設）は避難確保計画に基づき全施設が訓練実施した。
Ｒ４年度はまるごとまちごとハザードマップを作成予定。

ハザードマップの利用促進
Ｒ４年度は作成に向けて検討。次年度以降に作成予定。

・作付面積2,140 haを含め、2,900haを田んぼダムとして活用しています
・今後は更に拡大をはかっていきます

Ｒ４年度は当協議会で作成する「防災教育」の素材を教育委員会に提供、説明を予定。

防災教育の徹底町内３小学校で、洪水に関する出前授業を実施。

水位調整板
幅220㎜×高さ150㎜
幅220㎜×高さ50㎜
幅220㎜×高さ25㎜
を組み合わせて落口に設置して水位を調整し、河川の氾濫危険が高まった場合に田んぼに貯水して流量の調整を行っている。

ため池の決壊被害の説明会は実施済みである
ことから、ため池以外の調査を検討。

ハザードマップ対象外地区の対応
空白地の把握を検討中

22

【美瑛町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（美瑛町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（美瑛町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

・令和2年8月更新の「美瑛町防災ガイドブック」
にてタイムラインを掲載し、普及啓発を行う

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設の確認下水道事業による浸水対策

・引き続き、タイムラインを掲載している「美瑛町防災ガイドブック」の普及啓発を行う

排水不全等の改善

継続

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・Ｒ３年度までに全ての要配慮者利用施設において避難確保計画策定済。
・引き続き、避難確保計画をもとに防災活動の普及啓発を行う

適宜・令和４年度まるごとまちごとハザードマップの作成を検討。
・随時、ハザードマップの説明会を実施予定

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫検討ハザードマップの利用促進
・まるごとまちごとハザードマップの作成に向けて引き続き協議を進める

実施の判断 実施

・防災教室を実施。

防災教育の徹底・防災教室を実施するとともに町内の小中高学校（計4校）において防災研修会を実施

田んぼダムの活用・対象外となっている地区を対応を検討する。

・田んぼ853 ha（作付面積）
・今後はより、周知と推進を行っていきたいと思います

ハザードマップ対象外地区の対応
・引き続き検討を進める23

【上川中部森林管理署】流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～

24Ｒ4年度の取組内容（工事個所写真）

25

Ｒ4年度の取組内容（砂防事業と連携した流域流木対策）
美瑛川（十勝岳 白金地区）において、林野事業と砂防事業の連携による流木災害の防止・軽減を目的に、流域流木対策を推進することとなった。

26

【国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター北海道水源林整備事務所】
流域治水プロジェクトの取組 ～令和4年度～
計画表（機関名）

Ｒ4年度の取組予定

項目

・水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事業です。

水源林造成事業

短期（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）・水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。
・石狩川流域における水源林造成事業地は、約70箇所（森林面積 約８千ha）であり、流域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施していきます。
Ｒ4年度の取組内容

間伐実施前

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策
森林整備 間伐実施

間伐実施後

27