資料２

令和５年度の取組実績・令和６年度の取組予定

令和５年度の取組実績

【旭川開発建設部】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（旭川開発建設部）

項目

Ｒ５年度の取組内容
短期（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）

河川事業
洪水による河岸・堤防の侵食を防止。

河道断面を広げて流下能力を確保。
（施工中の様子）（写真はコンクリートブロックによる防護）【河川事業】
河道掘削、河床低下対策（旭川市街地）【河川事業】
河道掘削、堰改築、侵食対策（美瑛川中下流部等）

侵食対策（護岸）

河道掘削

直轄火山砂防事業【河川事業】
河道掘削、堤防整備等（上流部）

層雲峡小学校の沢遊砂地

十勝岳流域流木対策の取組みに着手（治山事業と連携）

避難所（旧小学校）【直轄火山砂防事業】
砂防堰堤等
（十勝岳）
【直轄火山砂防事業】
砂防堰堤等（石狩川上流）層雲峡小学校の沢
十勝岳火山砂防情報センター
十勝岳火山砂防情報センター

国営農業事業
農地の大区画化及び畦畔の整備。

【直轄火山砂防事業】
流域流木対策
（治山事業による森林整備
事業と調整）（整地工による農地の切り盛り状況）

大雨時（貯留効果アップ）

20cm【国営農業事業】
農地再編整備事業
農地の整備

畦畔及び堰板の整備

【利水ダム】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
令和５年８月４日～８日の前線に伴う大雨では、治水協定に基づき、利水ダムの空き容量を活用した洪水貯留を実施。※ 各ダム下流河川の水位低減に寄与したものと考えられる。
石狩川上流のダム

令和５年８月４日～８月８日の主な洪水貯留の実績※令和2年度協議会にて

貯留量

ダム名

所管省庁

ダム管理者

ペーパン

農林水産省

旭川市

1,481

当麻

農林水産省

当麻
土地改良区

920

神居

農林水産省

旭川市

2,422

新区画

農林水産省

美瑛川地区
土地改良区連合

143

しろがね

農林水産省

美瑛町、上富良野
町、中富良野町

0

石狩川上流

(千m3)

（美瑛町）

計

4,966

貯留量のイメージ
忠別ダム 洪水調節容量（2千万m3）の24.8%※事前放流等により確保すべき容量が利水等により既に確保されていたため事前放流は実施せず

【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（旭川建設管理部）

Ｒ５年度の取組内容
過年度から引き続き、河道掘削等を推進する。

ペーパン川 施工中箇所（護岸工）

倉沼川 施工完了箇所（掘削工）

【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（上川総合振興局産業振興部整備課（整備課・上川中部整備室））

項目
農業農村整備事業（農地の整備・ため池等の整備）

農地整備事業（忠別北地区）
農地整備事業（兵村北地区）

短期（R3～R7）

中期（～R12)

Ｒ５年度の取組予定
長期（R13～）

農業農村整備事業
農地の整備による貯留機能向上（田んぼダムの取組の基盤を整備）
農地整備事業において、水田の畦畔や落ち口を整備することにより、水田の貯留機能の向上をはかる。

田んぼダムの取組に関する広報
関係機関等に田んぼダムの取組について、広報を行なう。

農地整備事業（北成地区）
農地整備事業（東1地区）
農地整備事業（忠別南地区）

Ｒ５年度の取組内容

農地整備事業（拓進地区）

農業農村整備事業の実施

農地整備事業（旭正北中央地区）

上川中部整備室において、農地整備事業を実施し、田んぼダムの取組となる基盤を整備した。

農地整備事業（永山西第1地区）
農地整備事業（鷹栖南地区）
農地整備事業（旭正南第1地区）
農地整備事業（忠栄地区）
農地整備事業（朗根内地区）
田んぼダムの広報

【上川総合振興局林務課・南部森林室】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（上川総合振興局林務課・南部森林室）
項目

機能強化・老朽化対策事業（石狩川流域）

短期（R3～R7）

中期（～R12)

Ｒ5年度の取組内容
長期（R13～）

Ｒ６以降５年毎に見直し（予定）

緊急予防治山事業（豊里地区）

Ｒ６以降随時見直し（予定）

予防治山事業（豊里２の沢）Ｒ６以降随時見直し（予定）流域保全総合治山事業（ポンペーパン川）（開明地区）

実施年度

工種・数量

実施箇所

Ｒ６以降随時見直し（予定）
令和5年度

渓間工
2基
山腹工
0.06ha
渓間工
1基
渓間工
１基 森林整備 3.94ha
森林整備 63.78ha

上川管内石狩川流域
豊里地区
豊里２の沢
ポンペーパン川開明地区

【上川中部森林管理署】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（上川中部森林管理署）

項目

十勝岳地域防災対策総合治山事業

R５年度の取組内容

短期（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）

R６以降１０年毎に見直し（予定）

石狩川

【黒岳沢】

【天人峡】

復旧治山事業（黒岳沢地区）【十勝岳】

保安林改良事業

その他災害等突発的な対応

随時臨機に対応

実施年度
令和５年度

工種・数量
導流堤工
山腹工
調査業務

３基
１箇所

実施箇所
十勝岳
天人峡
黒岳沢

Ｒ5年度の取組内容（工事箇所写真）
十勝岳

天人峡

Ｒ５年度の取組内容（砂防事業と連携した流域流木対策）
美瑛川（十勝岳 白金地区）において、砂防事業と治山事業の連携による流木災害の防止・軽減を目的に、流域流木対策を推進する。具体的には、事業間連携により、流木発生の抑制や流木の捕捉等に係わる横串を通した計画を策定
し、一体的に事業を実施することで、流域全体の流木被害を防止、軽減します。

【国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター北海道水源林整備事務所】
流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（森林整備センター北海道水源林整備事務所）

項目

水源林造成事業

短期（R3～R7）

中期（～R12)

Ｒ５年度の取組予定

長期（R13～）

・水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事業です。
・水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を
計画的に実施することで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。
・石狩川流域における水源林造成事業地は、約70箇
所（森林面積 約８千ha）であり、流域治水に資す
る除間伐等の森林整備を計画的に実施していきます。
Ｒ５年度の取組内容

間伐実施前

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策
森林整備 間伐実施

間伐実施後

【旭川地方気象台】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～■令和５年度 取組内容
・ 気象情報が自治体等の防災活動の支援となるよう、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の活動を継続実施した。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策■上川・留萌管内防災連携ＴＶ◆防災気象情報の利活用推進

令和5年8月～旭川地方気象台では、令和3年12月から市町村等を対象にZoomによる気象解説を実施している。令和5年8月からは『上川・留萌管内防災連携TV』として、週一回の定期開催と、警報級の可能性が高まった時などの臨時開催とし再スタートした。上川・留萌各（総合）振興局及び旭川・留萌各開発建設部との５者連携・協力とし、平時から上川・留萌管内市町村へ気象等解説や情報共有を行なう場となっている。「顔の見える関係」の構築・深化を図るとともに、緊急時における地域の防災対応に資することを目的としている。
8月2日に実施した臨時開催の様子（イメージ）

旭川開発建設部防災課

留萌振興局危機対策室■市町村との大雨事例振り返り

令和5年10月

令和5年8月3日から6日にかけて、停滞前線の影響により上川・留萌地方の広い範囲
で大雨となり、特に、5日から6日にかけて、
上川・留萌地方ではまとまった雨が降り、降り始めからの総降水量が8月の平年の一か月の降水量を超えた地点もあった。このことから、気象台の発表する防災気象情報の今後の改善等を目的に、当時の気象状況や自治体における防災対応等の振り返りを複数市町村と行なった。

-令和６年度に向けて引き続き、「市町村との顕著事例振り返り」「上川・留萌
管内防災連携ＴＶ」「気象防災ワークショップ」を行ない、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の取組を進める。
非常災害時には自治体等に気象庁防災対応支援チー
ム（JETT）を派遣し、詳細な気象情報の提供や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。
事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタイミング・手段などについての改善点を探る。

【旭川市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（旭川市）
項目※令和2年度協議会にて

短期

中期

減災対策協議会における「取組方針」（旭川市）

長期※令和2年度協議会にて

取組予定
項目

田んぼダムの活用

広報＋拡大

自然地保全

適宜

土地利用（立地適正化計画等）

下水道事業による浸水対策
安全・安心な避難のための事前の
備え

取組内容

継続

・防災講習等を通じてマイタイムラインの周知や作成の支援をする。

マイタイムラインの作成の促進
・防災講習等の際に，マイタイムラインの周知や作成についての支援を行った。

適宜

継続
確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）検討

モデル地区 拡充を検討

ハザードマップの利用促進
・講習会等を通じ市民への周知等に取り組んだ。
・経年によるハザードマップ修正についてのチラシを作成，配布した。

安全・安心な避難のための事前の備え・安全で安心できる地域づくりを進めることを目指す「逃げ遅れゼロの地
域づくりプロジェクト」を令和４年度から開始し，当市で設けている地域まちづくり推進事業負担金制度を活用し，地域住民自らが主体となって「地区防災会議」を立ち上げ，地域の実情に応じた地区防災計画を作成を進めている。
・令和５年度は確定した地区防災計画に基づき，市民参加型の防災訓練を実施し，防災知識の普及啓発と防災意識の高揚を図ったほか，避難行動要支援者の個別避難計画の作成等を進めている。また，新たに２つの地域で「地区防災会議」を立ち上げた。

・新規の要配慮者利用施設及び避難確保計画
未報告の施設に対して，作成し報告するよう通知した。
・講習会等を通じて市民へ周知する。
・洪水ハザードマップの活用を含め，避難判断・
行動方法の普及啓発に取り組む。

田んぼダムの活用
・田んぼ5,680ha（作付面積）のうち，3,387haを田んぼダムとして活用しています
・今後は更に拡大をはかっていきます・要配慮者利用施設のうち，避難確保計画未作
成の施設に対して，作成し報告するよう関係機
関と連携し，報告を促す。

・関係機関と連携し，防災教育の支援を行う。

防災教育の徹底・１校の小学校において１日防災学校を実施した。
・地域における講習会など様々な機会を捉え，水防災に関する意識啓発を実施した。
・講習会等を通じて「旭川市浸水想定区域図空
白地」の周知を図った。

ハザードマップ対象外地区の対応
・講習会等を通して，道の新たな浸水想定区域の指定があり，マップ作成はR７年度予定と周知した。

【旭川市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
旭川市では、「旭川市公共下水道事業計画」に基づき雨水幹線の整備を実施。大雨等の浸水実績を踏まえ浸水被害が頻発している地域から順次整備し浸水被害の軽減を図る。また、内水排除の初動対応を迅速・確実に行うため、常設ポンプの設置や排水ポンプ車等の配備など対策を講じている。

旧永山3号川上流１号幹線工区

忠別川左２－１号幹線工区

牛朱別川左１号幹線工区 施工状況

旧永山3号川上流1号幹線工区 施工状況
牛朱別川左１号幹線工区

東光川右１号幹線外工区
東光川左５号幹線工区

【鷹栖町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（鷹栖町）項目

減災対策協議会における「取組方針」（鷹栖町）
短期

中期

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設
の確認

下水道事業による浸水対策

適宜

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

長期

取組予定
項目
取組内容
・住民による作成サポートを検討。

排水不全等
の改善

継続

マイタイムラインの作成の促進
・広報誌特集記事で防災アプリを使ったマイタイ
ムラインの作成について掲載した。

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・該当無し（今後、該当施設が確認された場合は、避難確保計画策定の支援を実施する。）
・該当無し

実施の判断 実施

田んぼダムの活用

・まるごとまちごとハザードマップの作成を検討。

ハザードマップの利用促進

・田んぼ2,240 ha（作付面積）のうち、2,240haを田んぼダムとして活用しました。
・今後は、更なる規模拡大に加え、水田センサーや自動給水装置なども活用した効率的な防災の取組みを検討します。

・検討中

・関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施
予定。

防災教育の徹底・１日防災学校における講和を実施

・対象外となっている地区（河川）について、関係機関及び地域住民との情報共有を行う。

ハザードマップ対象外地区の対応
・想定外の雨量も想定されることから、町全体または地区全体で防災への取り組みを実施。

【東神楽町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（東神楽町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（東神楽町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

ﾏｲﾀｲﾑﾗｲﾝ作成の促進、取組検討を行う。

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設
の確認

住民等による作成に向けた支援内容を検討。

排水不全等
の改善

令和５年度から、全ての要配慮者利用施設において避難確保計画策定に向けて取り組みを検討。

継続
確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

下水道事業による浸水対策

適宜

地域防災計画の改訂を作業中。
ハザードマップの改定により想定最大規模における浸水想定区域内の要配慮者利用施設の特定作業を行った。

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

必要に応じてまるごとまちごとハザードマップの更新を検討する。
令和５年度は３Ｄハザードマップを稼働予定。

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

実施の判断 実施

ハザードマップの利用促進

田んぼダムの活用

関係機関と連携し、計画的に出前講座等を実施予定。

・田んぼ1,250 ha（作付面積）の
うち、1,138haを田んぼダムとして活用しています。
※国営緊急農地再編整備事業との連携を強化し、田んぼダムの取り組みを推進し、今後は更に拡大をはかっていきます

ハザードマップを更新改定し、印刷物を全世帯へ配布を行った。（令和５年４月策定）
統合型ＧＩＳを利活用した２次元ハザードマップの職員利用開始、３Ｄハザードマップは住民等への解りやすい可視化説明に利用並びに職員等の防災シミュレーションに利活用している。

防災教育の徹底

町内小学校を対象に上川総合振興局危機対策室による１日防災学校、旭川地方気象台による防災講演及び町総務課により町内関係機関に
防災教育を実施した。
ハザードマップの更新にあわせて対応予定。

ハザードマップ対象外地区の対応
ハザードマップ対象外地区はない
８月６日 降雨時大型ほ場状況確認

【当麻町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（当麻町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（当麻町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

継続
マイタイムラインの作成の促進

自然地保全

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

適宜検討

実施の判断 実施

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・作付面積2,590haの内、1,391haを田んぼダムとして活用
なお、中央1区・2区、宇園別、伊香牛は収穫後のそば、大豆田
も田んぼダムとして活用

・住民に対する研修を実施し、普及
情報（警報・危険水位）や昼夜に応じた避難時期について普及・作成した個別避難計画の避難支援者との連携
要領を共有・協議し、実効性を向上
・真に支援が必要な要配慮者の個別避難計画を作成。支援者となる団体と情報を共有
・引き続き住民に対する洪水ハザードマップの活用要領を説明（研修の拡大）

田んぼダムの活用・取組拡大のためにＰＲを実施し、中央5区及び北星区に田んぼダムの取組を追加・拡大 843ha→1,391ha（548ha増）

・引き続き住民に対するマイタイムラインの作成について普及しつつ、サポート計画に係る立案を検討

ハザードマップの利用促進

・町内会（行政区）に対する防災研修で活用要領
や避難判断時期・行動を説明
・転入者にハザードマップを配布
・町内会（行政区）に対する防災研修を継続
・１日防災学校における講話を継続

防災教育の徹底・町内会（行政区）への防災教育を継続中
・町の生涯学習フェスティバルで防災備蓄品を展示し、防災意識を高揚

・今後も周知（広報）に取り組み、更なる拡大を目指す。

・ハザードマップ空白地での危険箇所の有無の把握及び対応の検討

ハザードマップ対象外地区の対応
・引き続き協議を進める【当麻町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
当麻町洪水ハザードマップにおいて、役場庁舎一帯も浸水想定区域内となっていることから、広域の応急救援隊等の活動拠点となる地域や熊本地震の教訓であるプッシュ型支援物資の集積・管理の問題を克服する
地域を併せて浸水想定区域外に整備し、近傍の福祉避難施設、避難施設あるいは仮設住宅予定地域を含め当
麻町防災拠点として集約、一体化することにより、防災・減災の効率化・合理化を推進する。
また、物資、資機材を積載するバッテリーフォークリフト、避難所等に運搬する４ｔユニック、停電時でも照明、バッテリーフォークリフトが活用できる非常用発電機を備品として購入し、災害時運用の実効性を向上させる。（令和６年度供用開始予定）
当麻町洪水ハザードマップ
土嚢製作場、駐車場、
職員活動拠点等（舗装整備地域）

支援物資一時集積場
ボランティア駐車場
炊事場・給水場等（舗装整備地域）

救助隊等の活動拠点
ボランティア宿泊場

当麻町防災拠点

福祉避難施設

避難施設
避難施設

仮設住宅建設予定地（応急復旧以降）整備状況写真

指定避難所
福祉避難所

令和5年11月時点

令和5年11月時点

【比布町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（比布町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（比布町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

継続

・住民による作成サポート計画を立案予定。

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

・マイタイムラインの計画を検討した。

適宜検討

実施の判断 実施

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・引き続き避難行動要支援者（高齢者、障がい手帳所有者等）に対し、個別に避難計画を作成。
・避難訓練実施の検討する。
・個別避難計画を検討した。

田んぼダムの活用
・田んぼ2,000ha（作付面積）のうち、2,000haを田んぼダムとして活用しています（全作付面積対象）
・今後は更に拡大をはかっていきます

ハザードマップの利用促進・想定最大規模のハザードマップを作成し、住民に配布予定。
（ホームページにも掲載）
・ハザードマップの作製を検討した。

・関係機関と連携し、計画的に防災教室を実施
予定。

普通河川の浚渫

防災教育の徹底・10号沢川の堆積土砂を掘削し流下断面の確保を図った。

・12月 6日 比布中央学校4年生 防災教室
講師・場所 旭川地方気象台
・12月12日 比布中央学校4年生 防災教室
講師 北海道 場所 中央学校
・氾濫計算を実施し、ハザードマップの見直しを検討する。

ハザードマップ対象外地区の対応
・ハザードマップの見直しを検討した
掘削前

掘削後

【愛別町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（愛別町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（愛別町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

自然地保全

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

継続・住民による作成サポート計画案の作成を検討する。

マイタイムラインの作成の促進
・マイタイムラインの作成促進を引き続き検討。

実施の判断 実施
確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・警戒レベルを用いた避難勧告等の発令・伝達に着目した避難行動要支援者に対する支援計
画の作成を検討する。
・避難行動要支援者に対する個別避難計画を作成中。

田んぼダムの活用
・毎年記載内容を確認し、住民による有効的な活用についても検討を行う。

・作付面積1,465.73haのうち、1,416.2haを田んぼダムとして活用。

ハザードマップの利用促進

・１地区に対し防災訓練及び防災講話会を実施
し、ハザードマップの利用方法について参加住民に説明した。
・関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施
予定。

普通河川の掘削

防災教育の徹底・普通河川ポン川の堆積土砂の除去、樹木伐採等を実施した。

・愛別町赤十字奉仕団による研修会に講師として参加し、町の防災備蓄品の詳細や段ボール
ベッドの組み立て演習を行った。
・令和３年度に対象外地区における危険個所を把握済。

ハザードマップ対象外地区の対応
・対応済み。

【上川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（上川町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（上川町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続
マイタイムラインの活用及び設置範囲の拡大。

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設
の確認

出前講座でのマイタイムラインの活用

排水不全等
の改善

継続
確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

土地利用（立地適正化計画等）

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

避難行動要支援者に対する個別計画の策定及び、それに基づく避難訓練の実施を検討する。

適宜

避難行動要支援者に対する個別計画の策定及び、職員対象の避難訓練の実施検討

ハザードマップの更なる周知や施設への設置範
囲の拡大を検討。まるごとハザードマップの作
製・設置を検討実施予定。

実施の判断 実施

ハザードマップの利用促進
転入者へのハザードマップの配布及びハザード
マップを用いた出前講座の実施

田んぼダムの活用
関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施予定。

防災教育の徹底・田んぼ251 ha（作付面積）のうち、103haを田んぼダムとして活用しています

・今後は田んぼダムの拡大に向け、地域住民に対するＰＲ等を実施いきます。

関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施

ハザードマップの空白地についての対応検討予定。

ハザードマップ対象外地区の対応
ハザードマップの空白地についての対応は引き続き検討予定【東川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（東川町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（東川町）
短期

中期

長期

取組予定
項目

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

自然地保全

適宜

取組内容
Ｒ５年度は全自治振興区でサポートを実施予定。

土地利用（立地適正化計画等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

マイタイムラインの作成の促進

実施の判断 実施

マイタイムラインの雛形を作成し、西部地区、第二地区、第三地区自治振興区でサポート実施した。
避難確保計画策に基づく訓練のサポートを予定。

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

田んぼダムの活用

浸水想定区域内の要配慮者施設（10施設）は避難確保計画に基づき全施設が訓練実施した。
要介護施設、学校において訓練サポートを実施
した。
Ｒ５年度以降まるごとまちごとハザードマップを作成予定。

・作付面積2,140 haを含め、ハザードマップの利用促進

2,900haを田んぼダムとして

Ｒ５年度は未作成であった。 次年度以降に検討予定活用しています・今後は更に拡大を図っていきます
防災教育の徹底

水位調整板を組み合わせて、

Ｒ５年度は当協議会で作成する「防災教育」の素材を活用して、教育機関で実施する「1日防災学校」を支援予定。
小学校４校、高校の「１日防災学校」支援

落口に設置して水位を調整し、河川の氾濫危険が高まった

対象外となっている地区の把握を予定。

場合に田んぼに貯水してハザードマップ対象外地区の対応

流量の調整を行っている。
水位調整板 幅220㎜×高さ150㎜
幅220㎜×高さ50㎜
幅220㎜×高さ25㎜

空白地の把握を検討中【美瑛町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（美瑛町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（美瑛町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

・令和2年8月更新の「美瑛町防災ガイドブック」にてタイムラインを掲載し、普及啓発を行う
マイタイムラインの作成の促進

自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設
の確認

・「美瑛町防災ガイドブック」の配布、町内会等での防災講座により、普及啓発を行った

排水不全等
の改善

継続

・引き続き、避難確保計画をもとに防災活動の普及啓発を行う
確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）
・避難確保計画に基づき、施設職員及び要配慮者が、安全に確実な避難行動ができるよう、普及啓発活動を行った

下水道事業による浸水対策

適宜・まるごとまちごとハザードマップの作成を検討
・随時、ハザードマップの説明会を実施予定

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

ハザードマップの利用促進
・まるごとまちごとハザードマップについては検討中である・ハザードマップの説明会については、町内会等で防災講
座を活用し、災害に合わせた説明を行った
・全町民対象の防災教室や町内の学校への防災研修会を実施する

実施の判断 実施
防災教育の徹底・全町民を対象とした防災教室の実施。町内の小中学校（計６校）にて、防災講座を実施し、防災教育を通して防災意識の向上が図られた

田んぼダムの活用
・田んぼ887 ha（作付面積）
・生産調整が図られる中、今後についても作付面積の維持を行い、周知及び取組みを推進する。

・対象外となっている地区の対応を検討する。
ハザードマップ対象外地区の対応・ハザードマップ対象外でも被災する可能性はあるため、ハザードマップ対象地区の方と同様に、町内会等で防災講座を行い、防災活動を行った

令和６年度の取組予定

【旭川開発建設部】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（旭川開発建設部）

項目

Ｒ６年度の取組予定
短期（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）

河川事業
河道断面を広げて流下能力を確保。
（施工中の様子）

洪水による河岸・堤防の侵食を防止。
（写真はコンクリートブロックによる防護）【河川事業】
河道掘削、河床低下対策（旭川市街地）【河川事業】
河道掘削、堰改築、侵食対策（美瑛川中下流部等）

河道掘削

侵食対策（護岸）

直轄火山砂防事業【河川事業】
河道掘削、堤防整備等（上流部）

層雲峡小学校の沢遊砂地

十勝岳流域流木対策の取組みに着手（治山事業と連携）

避難所（旧小学校）【直轄火山砂防事業】
砂防堰堤等
（十勝岳）
【直轄火山砂防事業】
砂防堰堤等（石狩川上流）【直轄火山砂防事業】
流域流木対策
（治山事業による森林整備
事業と調整）【国営農業事業】
農地再編整備事業

層雲峡小学校の沢
十勝岳火山砂防情報センター

国営農業事業
農地の大区画化及び畦畔の整備。
（整地工による農地の切り盛り状況）

大雨時（貯留効果アップ）

20cm
農地の整備

畦畔及び堰板の整備

【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（旭川建設管理部）

Ｒ６年度の取組予定
過年度から引き続き、河道掘削等を推進する。

倉沼川（旭川市） 施工予定箇所（掘削・護岸工）

八千代川（東神楽町） 施工予定箇所（掘削工）

【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（上川総合振興局産業振興部整備課（整備課・上川中部整備室））

項目
農業農村整備事業（農地の整備・ため池等の整備）

農地整備事業（兵村北地区）
農地整備事業（忠別南地区）

短期（R3～R7）

中期（～R12)

Ｒ６年度の取組予定
長期（R13～）

農業農村整備事業
農地の整備による貯留機能向上（田んぼダムの取組の基盤を整備）
農地整備事業において、水田の畦畔や落ち口を整備することにより、水田の貯留機能の向上をはかる。

田んぼダムの取組に関する広報
関係機関等に田んぼダムの取組について、広報を行なう。

農地整備事業（拓進地区）
農地整備事業（旭正北中央地区）
農地整備事業（永山西第1地区）
農地整備事業（鷹栖南地区）
農地整備事業（旭正南第1地区）
農地整備事業（忠栄地区）
農地整備事業（朗根内南地区）
農地整備事業（鷹栖南日の出地区）
農地整備事業（美瑛旭第1地区）
農地整備事業（永山西第２地区）
農地整備事業（横牛地区）
田んぼダムの広報

Ｒ６年度の取組内容

【上川総合振興局林務課・南部森林室】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（上川総合振興局林務課・南部森林室）
項目

機能強化・老朽化対策事業（石狩川流域）

短期（R3～R7）

中期（～R12)

Ｒ６年度の取組予定
長期（R13～）

Ｒ６以降５年毎に見直し（予定）

緊急予防治山事業（豊里地区）

Ｒ６以降随時見直し（予定）

予防治山事業（豊里２の沢）Ｒ６以降随時見直し（予定）流域保全総合治山事業（ポンペーパン川）（開明地区）

実施年度

工種・数量

実施箇所

Ｒ６以降随時見直し（予定）
令和6年度

渓間工
１基
山腹工
0.45ha
渓間工
1基
渓間工
１基 森林整備 16.77ha
森林整備 84.91a

上川管内石狩川流域
豊里地区
豊里２の沢
ポンペーパン川開明地区

【上川中部森林管理署】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度～
計画表（上川中部森林管理署）

項目

十勝岳地域防災対策総合治山事業

R６年度の取組予定

短期（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）

R６以降１０年毎に見直し（予定）【６８の沢】

石狩川【黒岳沢】【サマンペテイネ沢】復旧治山事業（黒岳沢地区）【十勝岳】

保安林改良事業

その他災害等突発的な対応

随時臨機に対応

実施年度
令和６年度

工種・数量
渓間工
３基
渓間工
２基
山腹工
１箇所
渓間工、調査業務

実施箇所
十勝岳
６８の沢
サマンペテイネ沢
黒岳沢

箇所説明（十勝岳）

箇所説明（６８の沢）箇所説明（サマンペテイネ沢）箇所説明（黒岳沢）

Ｒ６年度の取組予定（砂防事業と連携した流域流木対策）
美瑛川（十勝岳 白金地区）において、砂防事業と治山事業の連携による流木災害の防止・軽減を目的に、流域流木対策を推進する。具体的には、事業間連携により、流木発生の抑制や流木の捕捉等に係わる横串を通した計画を策定
し、一体的に事業を実施することで、流域全体の流木被害を防止、軽減します。

【国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター北海道水源林整備事務所】
流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（機関名）

Ｒ6年度の取組予定

項目

・水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事業です。

水源林造成事業

短期（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）

・水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を
計画的に実施することで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。
・石狩川流域における水源林造成事業地は、約70箇
所（森林面積 約８千ha）であり、流域治水に資す
る除間伐等の森林整備を計画的に実施していきます。
Ｒ6年度の取組内容

間伐実施前

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策
森林整備 間伐実施

間伐実施後

【北海道旅客鉄道(株)旭川支社】流域治水プロジェクトの取組「取組方針」

計画表（北海道旅客鉄道(株)旭川支社）
項目

短期

大規模水害時の連絡体制の構築

体制構築＋継続

重要水防箇所の合同巡視

体制構築＋継続

中期

長期～令和６年度の予定～※令和2年度協議会にて

安全な運行の確保

安全に係る連絡体制の構築
管理施設や周辺の氾濫リスクの高い箇所について、河川管理者と情報共有するための連絡体制を確認し、継続的な情報共有を行う。

重要水防箇所の合同巡視等

リスク情報の例 重要水防箇所（旭川開建ＨＰより）

建設年代が古く、桁下余裕高が現在の基準に照らし不足している橋梁（重要水防箇所Ａ（工作物））について、大規模水害時の氾濫リ
スクを考慮して、河川管理者・橋梁管理者・地元自治体職員が合同で巡視等を実施。

重要水防箇所合同巡視の例

【旭川地方気象台】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～■令和５年度 取組内容
・ 気象情報が自治体等の防災活動の支援となるよう、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の活動を継続実施した。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策■上川・留萌管内防災連携ＴＶ◆防災気象情報の利活用推進

令和5年8月～旭川地方気象台では、令和3年12月から市町村等を対象にZoomによる気象解説を実施している。令和5年8月からは『上川・留萌管内防災連携TV』として、週一回の定期開催と、警報級の可能性が高まった時などの臨時開催とし再スタートした。上川・留萌各（総合）振興局及び旭川・留萌各開発建設部との５者連携・協力とし、平時から上川・留萌管内市町村へ気象等解説や情報共有を行なう場となっている。「顔の見える関係」の構築・深化を図るとともに、緊急時における地域の防災対応に資することを目的としている。
8月2日に実施した臨時開催の様子（イメージ）

旭川開発建設部防災課

留萌振興局危機対策室■市町村との大雨事例振り返り

令和5年10月

令和5年8月3日から6日にかけて、停滞前線の影響により上川・留萌地方の広い範囲
で大雨となり、特に、5日から6日にかけて、
上川・留萌地方ではまとまった雨が降り、降り始めからの総降水量が8月の平年の一か月の降水量を超えた地点もあった。このことから、気象台の発表する防災気象情報の今後の改善等を目的に、当時の気象状況や自治体における防災対応等の振り返りを複数市町村と行なった。

-令和６年度に向けて引き続き、「市町村との顕著事例振り返り」「上川・留萌
管内防災連携ＴＶ」「気象防災ワークショップ」を行ない、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の取組を進める。
非常災害時には自治体等に気象庁防災対応支援チー
ム（JETT）を派遣し、詳細な気象情報の提供や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。
事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタイミング・手段などについての改善点を探る。

【旭川市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（旭川市）※令和2年度協議会にて

項目

短期

中期

田んぼダムの活用

広報＋拡大

継続

自然地保全

適宜

長期

減災対策協議会における「取組方針」（旭川市）※令和2年度協議会にて

取組予定
項目
取組内容
・防災講習等を通じてマイタイムラインの周知や作成の支援をする。

マイタイムラインの作成の促進
土地利用（立地適正化計画等）

適宜

下水道事業による浸水対策

継続

安全・安心な避難のための事前の備え検討

モデル地区 拡充を検討

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・講習会等を通じて市民へ周知する。
・洪水ハザードマップの活用を含め，避難判断・
行動方法の普及啓発に取り組む。

田んぼダムの活用
・田んぼ5,680 ha（作付面積）のうち，3,387haを田んぼダムとして活用しています
・今後は更に拡大をはかっていきます・要配慮者利用施設のうち，避難確保計画未作
成の施設に対して，作成し報告するよう関係機
関と連携し，報告を促す。

ハザードマップの利用促進

・関係機関と連携し，防災教育の支援を行う。

安全・安心な避難のための事前の備え
防災教育の徹底
・安全で安心できる地域づくりを進めることを目指す「逃げ遅れゼロの地
域づくりプロジェクト」を令和４年度から開始し，当市で設けている地域まちづくり推進事業負担金制度を活用し，地域住民自らが主体となって「地区防災会議」を立ち上げ，地域の実情に応じた地区防災計画を作成を進めている。
・確定した地区防災計画に基づき，避難行動要支援者の個別避難計画の作成等を進める。
・地区防災計画未策定の地域においても，新しく地区防災会議を立ち上げ，地域の実情に応じた地区防災計画を作成する。

・ハザードマップの空白域を解消するため、令和7年度のマップ作成に向けて準備を進める。

ハザードマップ対象外地区の対応

【鷹栖町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（鷹栖町）項目

減災対策協議会における「取組方針」（鷹栖町）
短期

中期

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設
の確認

下水道事業による浸水対策

適宜

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

長期

取組予定
項目
取組内容
・防災講習等を通じて防災アプリを使用したマイタイムラインの周知や作成の支援をする。

排水不全等
の改善

継続

マイタイムラインの作成の促進

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・該当無し（今後、該当施設が確認された場合は、避難確保計画策定の支援を実施する。）

実施の判断 実施

田んぼダムの活用

・住民による有効的な活用についても検討を行う。

ハザードマップの利用促進

・田んぼ2,240 ha（作付面積）のうち、2,240haを田んぼダムとして活用します。
・今後は、更なる規模拡大に加え、水田センサーや自動給水装置なども活用した効率的な防災にも取組みます。

・避難所運営訓練や防災講座、１日防災学校を実施する。

防災教育の徹底・想定外の雨量も想定されることから、町全体または地区全体で防災への取り組みを実施。

ハザードマップ対象外地区の対応

【東神楽町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（東神楽町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（東神楽町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

マイタイムライン作成の促進、取組検討を行う。

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設
の確認

下水道事業による浸水対策

適宜

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

排水不全等
の改善

継続

適宜

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

ハザードマップの利用促進

令和5年度から全ての要配慮者利用施設において避難確保計画策定に向けて取り組みを検討。

必要に応じてまるごとまちごとハザードマップの更新を検討する。
統合型ＧＩＳ等を利活用したハザードマップの利用促進を行う。

関係機関と連携し、計画的に出前講座等を実施予定。

防災教育の徹底

田んぼダムの活用
・田んぼ1,250 ha（作付面積）のうち、1,138haを田んぼダムとして活用しています。
※国営緊急農地再編整備事業との連携を強化し、田んぼダムの取り組みを推進し、今後は更に拡大をはかっていきます

令和５年度に対応済（対象外地区はなし）。

ハザードマップ対象外地区の対応

【当麻町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（当麻町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（当麻町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

継続
マイタイムラインの作成の促進

自然地保全

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

・防災研修において各地区に応じたタイムラインの一例を提示・説明し、作成について普及・促進を図ります。

適宜検討実施の判断 実施

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・個別避難計画の避難行動要支援者の所在地
をゼンリン地図とデータリンク化し、避難行動要支援者情報の共有を容易にします。

・引き続き住民に対する洪水ハザードマップの活用要領を説明（研修の拡大）します。

田んぼダム
・田んぼ2,590 ha（作付面積）のうち、 1,391haを田んぼダムとして活用しています
・今後は更に拡大を目指します

ハザードマップの利用促進

防災教育の徹底・町内会（行政区）に対する防災研修を継続します。
・１日防災学校における防災講話を実施します。

住まい方工夫・完成した防災備蓄倉庫への備蓄品移転を早期に完了させ、災害への対応に備えます・ハザードマップ空白地における危険箇所の有無の把握に努めます。

ハザードマップ対象外地区の対応
令和5年11月時点

【比布町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（比布町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（比布町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

継続

・住民による作成サポート計画を立案予定。

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

適宜検討

実施の判断 実施

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・引き続き避難行動要支援者（高齢者、障がい手帳所有者等）に対し、個別に避難計画を作成。
・避難訓練実施の検討する。

・想定最大規模のハザードマップを作成し、住民に配布予定。
（ホームページにも掲載）

田んぼダムの活用
ハザードマップの利用促進

・田んぼ2,000 ha（作付面積）のうち、2,000haを田んぼダムとして活用しています(全作付面積対象)
・今後は更に拡大をはかっていきます・関係機関と連携し、計画的に防災教室を実施
予定。

防災教育の徹底

普通河川の掘削・氾濫計算を実施し、ハザードマップの見直しを検討する。

・普通河川の堆積土砂を掘削し流下断面の確保を図る。
ハザードマップ対象外地区の対応

【愛別町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（愛別町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（愛別町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

自然地保全

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

継続・地区防災訓練の際に、防災講話としてマイタイ
ムラインの説明及び作成促進を実施予定。

マイタイムラインの作成の促進

実施の判断 実施
確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・避難行動要支援者に対する個別避難計画について、引き続き作成を進める。

田んぼダムの活用
・地区防災訓練の際に、防災講話としてハザード
マップの説明及び利用促進を実施予定。

・作付面積1,458.77haのうち、1,416.2haを田んぼダムとして活用予定。

ハザードマップの利用促進

・関係機関と連携し、出前講座の実施や防災研修の講師依頼があった際に講話を実施予定。

普通河川の掘削

防災教育の徹底・普通河川の堆積土砂の除去、樹木伐採等を実施予定。

・令和３年度に対象外地区における危険個所を把握済。

ハザードマップ対象外地区の対応

【上川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（上川町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（上川町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続
出前講座を用いてのマイタイムラインの活用

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設
の確認

排水不全等
の改善

継続
確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

土地利用（立地適正化計画等）

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

避難行動要支援者に対する個別計画の策定及び、それに基づく避難訓練の実施を検討する。

適宜検討実施の判断 実施
ハザードマップの利用促進

転入者へのハザードマップの配布及びハザード
マップを用いた出前講座実施の継続。まるごとハザードマップの作製・設置等の予算を検討予定。

田んぼダムの活用
関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施予定。

防災教育の徹底・田んぼ251 ha（作付面積）のうち、103haを田んぼダムとして活用しています

・今後は田んぼダムの拡大に向け、地域住民に対するＰＲ等を実施いきます。

ハザードマップの空白地についての対応検討予定。

ハザードマップ対象外地区の対応

【東川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（東川町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（東川町）
短期

中期

長期

取組予定
項目

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

自然地保全

適宜

土地利用（立地適正化計画等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

取組内容
Ｒ６年度は全自治振興区でサポートを実施予定。

マイタイムラインの作成の促進

実施の判断 実施

避難確保計画策に基づく訓練のサポートを予定。

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

田んぼダムの活用
Ｒ６年度以降まるごとまちごとハザードマップを作成予定。

・作付面積2,140 haを含め、ハザードマップの利用促進

2,900haを田んぼダムとして活用しています・今後は更に拡大を図っていきます
防災教育の徹底

Ｒ６年度は当協議会で作成する「防災教育」の素材等を活用して、教育機関で実施する「１日防災学校」を支援予定。

水位調整板を組み合わせて、落口に設置して水位を調整し、河川の氾濫危険が高まった
対象外となっている地区の把握を予定。

場合に田んぼに貯水してハザードマップ対象外地区の対応

流量の調整を行っている。
水位調整板 幅220㎜×高さ150㎜
幅220㎜×高さ50㎜
幅220㎜×高さ25㎜

【美瑛町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（美瑛町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（美瑛町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続

・美瑛町防災ガイドブックを活用し、マイタイムラ
インの作成を促進し、防災意識の向上を図る

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設
の確認

下水道事業による浸水対策

適宜

排水不全等
の改善

継続

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・避難確保計画をもとに、施設職員及び要配慮
者が確実に安全な避難行動ができるよう、普及啓発活動を行う・町内会等で防災講座を開催することにより、ハザードマップの利用促進を図る

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

ハザードマップの利用促進

・全町民対象の防災教室や町内の小中学校等
への防災研修会を実施する

実施の判断 実施
防災教育の徹底

田んぼダムの活用
・田んぼ890 ha（作付面積）
・生産調整が図られる中、今後についても作付面積の維持を行い、周知及び取組みを推進する。

ハザードマップ対象外地区の対応

・全町民対象の防災教室等を通して、ハザード
マップ対象外地区の町民に対しても、普及啓発活動を行い、防災意識の向上を図る