資料２

令和５年度の取組実績・令和６年度の取組予定

令和５年度の取組実績

【旭川開発建設部】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（旭川開発建設部）

Ｒ５年度の取組内容

河川事業
河道断面を広げて流下能力を確保。
（施工中の様子）項目

短期（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）【河川事業】
河道掘削、堤防整備等（名寄市街地）【河川事業】
河道掘削、
排水機場改築等（点在する市街地）【河川事業】
河道掘削、堰改築、堤防整備（点在する市街地）

堤防の拡幅（堤防強化対策を含む施工中の様子）

河道掘削

流下能力維持のため、必要な樹木伐採等を
実施。

堤防拡幅

水防活動の拠点として、下川地区、名寄地区の拠点整備に向けた調整、用地取得を実施。
（写真は下川地区水防拠点 施工中）

天塩川

樹木伐採等

水防拠点整備

【利水ダム】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
令和５年８月４日～８日の前線に伴う大雨では、治水協定に基づき、利水ダムの空き容量を活用した洪水貯留を実施。※ 各ダム下流河川の水位低減に寄与したものと考えられる。
天塩川上流のダム

令和５年８月４日～８月８日の主な洪水貯留の実績※令和2年度協議会にて

貯留量

ダム名

所管省庁

ダム管理者

中和

農林水産省

てしおがわ
土地改良区

1,432

御料

農林水産省

名寄市

925

風連

農林水産省

温根別

農林水産省

天塩川上流

(千m3)

（てしおがわ土地改良区）

名寄市（てしおがわ土地改良区）

1,306

てしおがわ
土地改良区

3,287

計

6,950

貯留量のイメージ
サンルダム 洪水調節容量（3.5千万m3）の19.9%※事前放流等により確保すべき容量が利水等により既に確保されていたため事前放流は実施せず

【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（旭川建設管理部）

Ｒ５年度の取組内容
過年度から引き続き、河道掘削、砂防堰堤整備等を推進する。

項目

豊栄川総合流域防災事業
（名寄市）

短期
（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）（R4完了）

忠烈布川総合流域防災事業（名寄市）（R10完了予定）

ペンケペオッペ川総合流域防災事業（和寒町・剣淵町）（R10完了予定）

剣淵川広域河川改修事業（上流工区）（和寒町）（R16完了予定）

剣淵川広域河川改修事業（犬牛別川工区）（士別市・剣淵町）（R16完了予定）

剣淵川広域河川改修事業（六線川工区）（和寒町・剣淵町）（R16完了予定）十六線川通常砂防事業（和寒町）
朝日六線川通常砂防事業（士別市）
東二号の沢川通常砂防事業（美深町）

剣淵川（和寒町） 施工箇所（河川）（R4完了）（R5完了）（R3完了）

朝日六線川（士別市） 施工箇所（砂防）【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（上川総合振興局産業振興部整備課（整備課・北部耕地出張所）

Ｒ５年度の取組予定

農業農村整備事業項目

農業農村整備事業（農地の整備・ため池等の整備）

短期（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）

農地の整備による貯留機能向上（田んぼダムの取組の基盤を整備）
農地整備事業において、水田の畦畔や落ち口を整備することにより、水田の貯留機能の向上をはかる。

排水路の整備
畑地帯総合整備事業において、排水施設の整備、耐水化をはかる。

田んぼダムの取組に関する広報
農地整備事業（中士別第１一期地区）

関係機関等に田んぼダムの取組について、広報を行なう。

農地整備事業（中士別第１二期地区）

Ｒ５年度の取組内容
農地整備事業（中士別第２地区）

農業農村整備事業の実施
北部耕地出張所において、農地整備事業を実施し、田んぼダムの取組となる基盤を整備した。

農地整備事業（中士別第３地区）

畑地帯総合整備事業（ちえぶん地区）

田んぼダムの広報

また、畑地帯総合整備事業を実施し、排水施設の整備と耐水化をはかった。

【上川総合振興局林務課・北部森林室】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（上川総合振興局林務課・北部森林室）
項目

短期（R3～R7）

中期（～R12)

Ｒ５年度の取組内容
長期（R13～）

復旧治山事業（沼岳沢川）

Ｒ６以降随時見直し（予定）

流木防止総合対策事業（オシマアイノ沢）

Ｒ６以降随時見直し（予定）

予防治山事業（三角沢）（茂志利Ａ沢）Ｒ６以降随時見直し（予定）

実施年度

保安林総合改良事業（物満内）

Ｒ６以降随時見直し（予定）

令和5年度

工種・数量
渓間工
渓間工
渓間工
渓間工
森林整備

1基
1基
1基
1基
4.90ha

実施箇所
沼岳沢川
オシマアイノ沢
三角沢
茂志利Ａ沢
物満内

【上川北部森林管理署】 流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
令和５年度の取組内容

計画表（上川北部森林管理署）

茂志利二の沢治山工事

国 有 林 野 施 業 実 施 計 画
事業区分

上 川 北 部 森 林 計 画 区

施工前（R5年度～Ｒ9年度）

治 山

渓間工
山腹工
植栽工
本数調整伐

9
１
－
37

森林整備

間伐
更新（造林）
保育（下刈）（除伐）
林道（開設）
（改良）

7,089
422
3,585
1,143
17,305
90

箇所
箇所
ha
ha
ha
ha
ha
ha
m
m

施工後

天塩川

名寄川

当該箇所は、崩壊土砂流出危険地区のAランクに該当し、下流にある農地及び道道に対し、流木の抑止や土石流の流下を緩やかにすることで被害の軽減を図るため、渓間工と流木捕捉工を各１基設置した。

【国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター北海道水源林整備事務所】
流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（森林整備センター北海道水源林整備事務所）

項目

水源林造成事業

短期（R3～R7）

中期（～R12)

Ｒ５年度の取組予定

長期（R13～）

・水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事業です。
・水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を
計画的に実施することで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。
・天塩川流域における水源林造成事業地は、約21箇所（森林面積 約９百ha）であり、流域治水に資す
る除間伐等の森林整備を計画的に実施していきます。
Ｒ５年度の取組内容

間伐実施前

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策
森林整備 間伐実施

間伐実施後

【旭川地方気象台】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～■令和５年度 取組内容
・ 気象情報が自治体等の防災活動の支援となるよう、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の活動を継続実施した。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策■上川・留萌管内防災連携ＴＶ◆防災気象情報の利活用推進

令和5年8月～旭川地方気象台では、令和3年12月から市町村等を対象にZoomによる気象解説を実施している。令和5年8月からは『上川・留萌管内防災連携TV』として、週一回の定期開催と、警報級の可能性が高まった時などの臨時開催とし再スタートした。上川・留萌各（総合）振興局及び旭川・留萌各開発建設部との５者連携・協力とし、平時から上川・留萌管内市町村へ気象等解説や情報共有を行なう場となっている。「顔の見える関係」の構築・深化を図るとともに、緊急時における地域の防災対応に資することを目的としている。
8月2日に実施した臨時開催の様子（イメージ）

旭川開発建設部防災課

留萌振興局危機対策室■市町村との大雨事例振り返り

令和5年10月

令和5年8月3日から6日にかけて、停滞
前線の影響により上川・留萌地方の広い範囲で大雨となり、特に、5日から6日にかけて、
上川・留萌地方ではまとまった雨が降り、降り始めからの総降水量が8月の平年の一か月の降水量を超えた地点もあった。このことから、気象台の発表する防災気象情報の今後の改善等を目的に、当時の気象状況や自治体における防災対応等の振り返りを複数市町村と行なった。

-令和６年度に向けて引き続き、「市町村との顕著事例振り返り」「上川・留萌
管内防災連携ＴＶ」「気象防災ワークショップ」を行ない、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の取組を進める。
非常災害時には自治体等に気象庁防災対応支援チー
ム（JETT）を派遣し、詳細な気象情報の提供や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。
事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタイミング・手段などについての改善点を探る。

【士別市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（士別市）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（士別市）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

自然地保全

適宜

雨水排水施設

既存施設
の確認

継続
マイタイムラインの作成の促進

排水不全等
の改善

継続
確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫・水防研修会を通じてマイタイムラインの必要性について普及を図るとともに、マイタイムライン講
習会を実施する。
・市内各自治会役員に「水防研修会」を通じて、水害のリスクを学ぶとともにマイタイムラインを作成し、自助の意識を高めた。
・避難訓練実施状況を確認し、洪水想定の訓練実施を促進（状況により、助言等を実施）

適宜

・市内小・中学校の避難訓練を視察し、避難行動時の注意事項が徹底されているかを確認

検討・作成することによる効果と作成費用を検討し、まるごとまちごとハザードマップ等の作成を決定する。

実施の判断 実施

ハザードマップの利用促進

・未検討

田んぼダムの活用
・田んぼ2,221.099ha（作付面積）のうち、約606.4haを田んぼダムとして活用しています。

・関係機関と連携し、計画的に出前講座を行う。

防災教育の徹底マイタイムライン研修会

・水防研修会において、参加者を地域分けし、それぞれの地域特性に応じたマイタイムラインを作成（グループ討議の１コマ）

・市内小学校、老人クラブ、自治会等あわせて２０回の防災講話により、防災意識の高揚を図った。
・対象外となっている地区の水害リスクを把握し、避難判断マニュアルへの反映

ハザードマップ対象外地区の対応

・大雨時、ハザードマップ対象外の地区の水害
リスクについても把握はしているが、マニュアルへの反映は、未実施【名寄市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（名寄市）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（名寄市）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大①出前講座や防災セミナーなどの機会を通じてマイタイムライン作成の必要性などを伝える。
②マイタイムラインについて記載された防災ガイ
ドマップの利用を普及する。

継続
マイタイムラインの作成の促進

自然地保全

適宜

①出前講座でマイタイムライン作成の必要性及びマイタイムラインについて記載された防災ガイ
ドマップの活用方法を説明した。

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜①避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設に対し、作成に向けた支援をする。
②要配慮者施設に避難訓練の実施を促す。

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）
検討①福祉関係部署と連携し、避難確保計画作成及び提出並びに訓練の実施と報告書の提出について促した。

実施の判断 実施

ハザードマップの利用促進①今年度中に市内道路にまるごとまちごとハ
ザードマップの標識を増設する。

立地適正化計画による住居移転
立地適正化計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の配置計画見直し、居住誘導区域内へ再配置に合わせて、浸水リスクの低いエリアへの移転を実施①市内道路の案内看板の増設を検討する。
②３Ｄハザードマップを作成について検討を進める。

防災教育の徹底①小学校及び関係機関と連携し、防災体験教室を計画する。
①小学性を対象とした、１日防災学校を開催した。
①対象外地区の住民へ水害リスクを説明する。

高台整備
ハザードマップ対象外地区の対応

防災拠点施設及び高台整備について 関係機関と協議する。

①防災セミナーで市内の水害リスクを説明した。

【名寄市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
名寄市では、立地適正化計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の配置計画見直し、居住誘導区
域内へ再配置に合わせて、浸水リスクの低いエリアへの移転を実施。
名寄市公営住宅等長寿命化計画

名寄市立地適正化計画

現施設

新施設

25棟100戸

令和4年度 1棟（3戸/棟）建築
令和5年度 2棟（3戸/棟）建築
令和6年度 3棟（3戸/棟～1棟、2戸/棟～2棟）建築予定

6棟16戸

【和寒町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（和寒町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（和寒町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

自然地保全

適宜

継続

マイタイムラインの作成の促進

住民一人一人が取る防災行動を時系列的に整理したマイタイムライン作成の意識向上のため、他市町村の取組を参考に実施
自治会や小中学校での防災研修を行い、防災意識を高め、マイタイムラインの作成を促進した。

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

適宜検討

実施の判断 実施

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

町内対象施設の避難確保計画は策定済みであり、確実な避難行動の体制が図られた。
想定最大規模ハザードマップ作成されたことから、
まるごとまちごとハザードマップ導入の可否について検討。

田んぼダムの活用○○○○
・平成28年から各環境保全会（町内10組織）の協力をいただき、水田
800 ha（作付面積）のうち800haを田んぼダムとして災害に備えています。

避難確保計画の策定にあたり、必要に応じ継続した支援を実施する予定。

ハザードマップの利用促進
ハザードマップを利用して自治会や小中学校への研修会を開催し、利用促進が図られた。

田んぼダムのご協力をお願いします
防災教育の徹底

関係機関と連携し、小中学生を対象とした水防学習会や出前講座等による防災教育及び、避難訓練について、防災教育の素材等を学校に説明をし実施を検討
小中学校を対象に防災についての授業を行い、防災の意識づけが図られた。
今後も、必要に応じハザードマップの更新を検討

ハザードマップ対象外地区の対応
和寒町多面的機能支払事業連絡会

対象外地域はなく、全町を対象としたハザード
マップを作成している。

【剣淵町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（剣淵町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（剣淵町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続①自治会や高齢者サロン等を対象に作成サ
ポートを実施予定。

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

農地への浸水対策

下水道事業による浸水対策①実施できなかった。今後は、地域の防災研修会等において、普及・促進に取り組む。

適宜

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

適宜

適宜①引き続き避難行動要支援者（高齢者、障がい手帳所有者等）に対し、個別に避難計画を作成。
①担当者ベースで打合せをしており、次年度の策定を進めている。
①研修会等を通じて町民に周知する。（ホームページにも掲載）

ハザードマップの利用促進
高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討①関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施
予定。

農地への浸水対策
・普通河川弥栄川の土砂掘削を行い流下断面の確保をした。

①ハザードマップを活用し、小学生対象の１日防災学校を行った。

実施の判断 実施

防災教育の徹底
実施状況写真①ハザードマップの対象外となっている地区を把握し、対応について検討する。

防災教育の徹底・剣淵小学校４年生19名を対象に防災学校を行い、ハザードマップの周知をした。

①北海道の協力を得て、自治会長や地域安全部長、小中学生等を対象とした避難所運営研修や防災教室を実施。

ハザードマップ対象外地区の対応
実施状況写真

①対象外となる地区はなし。

【下川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（下川町）

減災対策協議会における「取組方針」（下川町）

項目

短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

広報＋取組拡大 継続

田んぼダムの活用
自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

適宜

下水道事業による浸水対策

適宜

マイタイムラインの作成の促進

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫検討①Ｒ５年度はモデル地区を決定し先行的なタイ
ムライン作成のサポートを実施予定。
②Ｒ６年度以降は計画に基づきサポートを地区実施予定。
①マイタイムラインの意義等を公区長会議及び小中高の防災教室で説明②引き続きモデル地区を募集

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）
実施の判断 実施

Ｒ５年度の最新情報に合致させるため、要配慮
者利用施設の避難確保計画を更新予定。
各施設を訪問し女王協を確認し必要の都度計画修正を助言する。
引き続きＲ５年度はまるごとまちごとハザードマッ
プについて検討継続。

農業用排水路の掘削
・令和3年10月に溢水氾濫した上名寄大排水路内の堆積土砂掘削及び部分的改修を実施。

ハザードマップの利用促進
まるごとハザードマップ実現に向け各部署と調整
中

防災教育の徹底
掘削前①出前講座４件②教育委員会との調整済み

掘削後

防災教室において流域治水に関する説明
・9月、10月に実施された小中高の防災教室において流域治水についての説明。（約140名）①関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施
予定。
②Ｒ５年度は当協議会で作成する「防災教育」の素材や資料を教育委員会に提供予定。

引き続き、次回の改定時にもデータ併用により対応したい。

ハザードマップ対象外地区の対応
適宜対応し次回の改定に反映予定【美深町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（美深町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（美深町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

・Ｒ５年度は住民による作成サポート計画を立案予定。

広報＋取組拡大 継続
マイタイムラインの作成の促進

自然地保全

雨水貯留、浸透施設

下水道事業による浸水対策

・自治会の防災訓練で説明予定

適宜

既存施設
の確認

排水不全等
の改善

継続

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

適宜・避難確保計画の策定にあたり、継続した支援を実施する予定。
・地域防災計画上での要配慮者利用施設の指定・まるごとまちごとハザードマップの作成を検討。

ハザードマップの利用促進
土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

・まるごとまちごとハザードマップの作成を検討。

適宜・関係機関と連携し、引き続き実施に向け検討。

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

実施の判断 実施

防災教育の徹底・美深高校の防災授業にハザードマップ等と・氾濫計算を実施し、ハザードマップを更新を検討。

田んぼダムの活用
ハザードマップ対象外地区の対応

・田んぼ204.6ha（作付面積）のうち、152.3haを田んぼダムとして活用
しています

・氾濫計算を実施し、ハザードマップを更新を検討。

【美深町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
天塩川沿いに市町村や各市街地が点在し、主要国道やＪＲが河川に隣接していることから、氾濫が発生すると普及・復興までに時間を要するなど、水害リスクが高い特徴がある。
町では名寄河川事務所と河道掘削残土の活用に関する協定を締結し、町内の農家と調整の上、農地（畑）の嵩上げを実施。沢水等による浸水被害の軽減を図っている。
さらに、浸水想定区域内の特別養護老人ホームの施設更新に合わせて、浸水想定区域外への移転を検討しており、被害対象の減少を図る。（Ｒ５基本構想、Ｒ６実施設計、Ｒ７着手予定）
美深町の取組○河川工事との連携による浸水被害軽減対策
美深町
掘削残土を
農地（畑）
嵩上げへ活用■河道掘削工事（名寄河川事務所）との調整（協定締結済）■残土の受け入れ希望農地の調査・調整※沢水等による中小降雨浸水被害の軽減、
農業収益向上を図る
農地への搬入状況

河道掘削（名寄河川事務所）○災害時要配慮者施設の移転検討
浸水想定区域外への移転検討

現状、浸水想定区域に立地している特別養護老人ホームの施設更新に向け、以下のいずれかでの移転を検討
特養施設の移転計画

美深町市街地・浸水想定区域外・想定浸水深の浅いエリア＋河道掘削残土活用した地上げ（Ｒ５基本構想、Ｒ６実施設計、Ｒ７着手予定）※大規模洪水時の被害対象を減らす

美深町洪水ハザードマップ

【音威子府村】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（音威子府村）

減災対策協議会における「取組方針」（音威子府村）

項目

短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

広報＋拡大

田んぼダムの活用（旧川）継続①住民による作成サポート計画を立案し、広報等で周知予定。

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全①マイタイムライン作成に向けた情報収集を行っ
た。

適宜

既存施設
の確認

雨水貯留、浸透施設

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

排水不全等
の改善

継続

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）①今後、地域防災計画に位置づけた要配慮者
利用施設において避難確保計画策定し、施設に関係する職員等と共同する。
①福祉部局との作成に向けた調整を行い、作成に着手した。
①記載内容を確認し、必要に応じて更新を検討する。

実施の判断 実施
ハザードマップの利用促進①出水期前にハザードマップの確認を行い、住民周知。

普通河川の掘削
・物満内川の堆積土砂を掘削し、流下断面の確保を図った。

防災教育の徹底掘削前①７月に小中学校で防災学級を開催。
②小学生に対し水防の出前講座を実施。

掘削後

防災教育の徹底・７月１２日に音威子府小中学校の児童生徒３５名を対象に防災学級を開催。災害の危険について理解を深めた。

①７月に小中学校で防災学級開催予定。
②関係機関と連携し、継続的な実施に向け協議を行う。

①影響のある地域については、ハザードマップ
を見直す際に対象地域に加える予定。

ハザードマップ対象外地区の対応②該当地区について、影響の有無の判断・検討を行った。

【中川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和５年度～
計画表（中川町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（中川町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用（旧川）・住民による作成サポート計画を立案予定。

広報＋取組拡大 継続

マイタイムラインの作成の促進
・実施なし。

自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設
の確認

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

排水不全等
の改善

継続

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・避難行動要支援者の避難支援体制の確認・見直しを実施予定。
・避難訓練においても適宜実施予定。
・避難行動要支援者について福祉担当者から情報提供を受けた。
・避難訓練は実施なし。

・まるごとまちごとハザードマップの作成を検討。
・ハザードマップの説明会を実施予定。
・多言語化については今後検討を行う。

実施の判断 実施

ハザードマップの利用促進
・説明会は令和4年度に実施済み。

自然地保全
・水辺の小さな再生事業として、北海道大学
農学研究院教授の中村太士氏を招聘して、グリーンインフラと多自然川づくりに関する勉強会を実施した。

・小中学校を対象とした水防学習会や出前講座
等による防災教育を定期的に実施予定。

防災教育の徹底・小学校の一日防災教室を実施した。（令和5年9月）

防災教育・中川中央小学校の一日防災教室に参加し、避難所用の段ボールベッドの作り方に関する講座を実施した。

ハザードマップ対象外地区の対応

・対象外となっている地区の住民を対象に説明会を実施予定。
・実施なし。

令和６年度の取組予定

【旭川開発建設部】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（旭川開発建設部）

Ｒ６年度の取組予定

河川事業
河道断面を広げて流下能力を確保。
（施工中の様子）項目

短期（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）【河川事業】
河道掘削、堤防整備等（名寄市街地）【河川事業】
河道掘削、
排水機場改築等（点在する市街地）【河川事業】
河道掘削、堰改築、堤防整備（点在する市街地）

堤防の拡幅（堤防強化対策を含む施工中の様子）

河道掘削

流下能力維持のため、必要な樹木伐採等を
実施。

堤防拡幅

水防活動の拠点として、下川地区、名寄地区の拠点整備に向けた調整、用地取得を実施。
（写真は下川地区水防拠点 施工中）

天塩川

樹木伐採等

水防拠点整備【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（旭川建設管理部）

Ｒ６年度の取組予定
過年度から引き続き、河道掘削等を推進する。

項目

豊栄川総合流域防災事業
（名寄市）

短期
（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）（R4完了）

忠烈布川総合流域防災事業（名寄市）（R10完了予定）

ペンケペオッペ川総合流域防災事業（和寒町・剣淵町）（R10完了予定）

剣淵川広域河川改修事業（上流工区）（和寒町）（R16完了予定）

剣淵川広域河川改修事業（犬牛別川工区）（士別市・剣淵町）（R16完了予定）

剣淵川広域河川改修事業（六線川工区）（和寒町・剣淵町）（R16完了予定）十六線川通常砂防事業（和寒町）
朝日六線川通常砂防事業（士別市）
東二号の沢川通常砂防事業（美深町）

剣淵川（和寒町） 施工予定箇所（河川）（R4完了）（R5完了）（R3完了）

忠烈布川（名寄市） 施工予定箇所（河川）【上川総合振興局】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（上川総合振興局産業振興部整備課（整備課・北部耕地出張所）

Ｒ６年度の取組予定

農業農村整備事業項目

農業農村整備事業（農地の整備・ため池等の整備）

短期（R3～R7）

中期（～R12)

長期（R13～）

農地の整備による貯留機能向上（田んぼダムの取組の基盤を整備）
農地整備事業において、水田の畦畔や落ち口を整備することにより、水田の貯留機能の向上をはかる。

排水路の整備
畑地帯総合整備事業において、排水施設の整備、耐水化をはかる。

田んぼダムの取組に関する広報
農地整備事業（中士別第１一期地区）

関係機関等に田んぼダムの取組について、広報を行なう。

農地整備事業（中士別第１二期地区）

Ｒ６年度の取組内容
農地整備事業（中士別第２地区）

農地整備事業（中士別第３地区）

畑地帯総合整備事業（ちえぶん地区）

田んぼダムの広報

【上川総合振興局林務課・北部森林室】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（上川総合振興局林務課・北部森林室）

項目

復旧治山事業（オイの沢）

予防治山事業（三角沢）（25線沢）（茂志利Ａ沢）保安林総合改良事業
（物満内）
（斑渓）
（池の上）

短期
（R3～R7）

中期（～R12)

Ｒ６年度の取組予定
長期（R13～）

Ｒ７以降随時見直し（予定）Ｒ７以降随時見直し（予定）

実施年度

Ｒ７以降随時見直し（予定）

令和6年度

工種・数量
渓間工
渓間工
渓間工
渓間工
森林整備
森林整備
森林整備

1基
1基
1基
1基
8.90ha9.70ha12.35ha

実施箇所
オイの沢
三角沢
25線沢
茂志利Ａ沢
物満内
斑渓
池の上

【上川北部森林管理署】 流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
令和６年度の取組予定

計画表（上川北部森林管理署）

奥沢川治山工事

国 有 林 野 施 業 実 施 計 画
事業区分

上 川 北 部 森 林 計 画 区（R5年度～Ｒ9年度）

治 山

渓間工
山腹工
植栽工
本数調整伐

9
１
－
37

森林整備

間伐
更新（造林）
保育（下刈）（除伐）
林道（開設）
（改良）

7,089
422
3,585
1,143
17,305
90

箇所
箇所
ha
ha
ha
ha
ha
ha
m
m

下流にある市道及び民家の保全のため、士別市国有林に渓間工２基を計画

天塩川

志文内川治山工事

名寄川

下流にある町道及び水道施設の保全のため、中川町国有林に渓間工１基を計画

【国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター北海道水源林整備事務所】
流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（森林整備センター北海道水源林整備事務所）

項目

水源林造成事業

短期（R3～R7）

中期（～R12)

Ｒ６年度の取組予定

長期（R13～）

・水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事業です。
・水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を
計画的に実施することで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。
・天塩川流域における水源林造成事業地は、約21箇所（森林面積 約９百ha）であり、流域治水に資す
る除間伐等の森林整備を計画的に実施していきます。
Ｒ６年度の取組内容

間伐実施前

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす為の対策
森林整備 間伐実施

間伐実施後

【旭川地方気象台】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度～■令和５年度 取組内容
・ 気象情報が自治体等の防災活動の支援となるよう、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の活動を継続実施した。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策■上川・留萌管内防災連携ＴＶ◆防災気象情報の利活用推進

令和5年8月～旭川地方気象台では、令和3年12月から市町村等を対象にZoomによる気象解説を実施している。令和5年8月からは『上川・留萌管内防災連携TV』として、週一回の定期開催と、警報級の可能性が高まった時などの臨時開催とし再スタートした。上川・留萌各（総合）振興局及び旭川・留萌各開発建設部との５者連携・協力とし、平時から上川・留萌管内市町村へ気象等解説や情報共有を行なう場となっている。「顔の見える関係」の構築・深化を図るとともに、緊急時における地域の防災対応に資することを目的としている。
8月2日に実施した臨時開催の様子（イメージ）

旭川開発建設部防災課

留萌振興局危機対策室■市町村との大雨事例振り返り

令和5年10月

令和5年8月3日から6日にかけて、停滞
前線の影響により上川・留萌地方の広い範囲で大雨となり、特に、5日から6日にかけて、
上川・留萌地方ではまとまった雨が降り、降り始めからの総降水量が8月の平年の一か月の降水量を超えた地点もあった。このことから、気象台の発表する防災気象情報の今後の改善等を目的に、当時の気象状況や自治体における防災対応等の振り返りを複数市町村と行なった。

-令和６年度に向けて引き続き、「市町村との顕著事例振り返り」「上川・留萌
管内防災連携ＴＶ」「気象防災ワークショップ」を行ない、市町村防災担当者等を対象とした、防災気象情報の利活用に関する普及・啓発の取組を進める。
非常災害時には自治体等に気象庁防災対応支援チー
ム（JETT）を派遣し、詳細な気象情報の提供や解説を行い、自治体等の防災活動・応急復旧活動などを支援する。
事後には、関係機関とともに「振り返り」を実施し、情報内容や伝達のタイミング・手段などについての改善点を探る。

【士別市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（士別市）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（士別市）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

自然地保全

適宜

雨水排水施設

既存施設
の確認

継続
マイタイムラインの作成の促進

排水不全等
の改善

継続
確実な避難行動の実施（災害時避難行動要支援者）

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

・個別計画支援者に対する研修会において、各地区に応じたタイムラインを説明し、支援者自らの防災意識の高揚を図る。

・個別避難計画の実効性を高めるため、支援者に対する研修会を開催

適宜検討

実施の判断 実施

様々な情報伝達手段による情報発信

田んぼダムの活用
・田んぼ2,221.099ha（作付面積）のうち、約606.4haを田んぼダムとして活用
しています。
・今後は更に拡大をはかるため、引き続き、地域住民に対するＰＲ等を実施いきます。

防災教育の徹底

支援者研修会（仮）・避難行動要支援者を支援する支援者を対象として「研修会」を通じ、災害時の役割を再確認するとともに、マイタイムラインを説明して、自助の意識を高揚させる。

ハザードマップ対象外地区の対応

・しべつ暮らしナビ（市民アプリ）をJアラート情報に連携させ、アプリの普及を図る。

・関係機関と連携し、計画的に出前講座を行うとともに、水防学習会を通じて防災意識の高揚を図る。

・対象外となっている地区の水害リスクの把握
要領をわかるように図式化して、大雨時に活用（マニュアルへの反映準備）

【名寄市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（名寄市）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（名寄市）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

継続

①出前講座や防災セミナーなどの機会を通じてマイタイムライン作成の必要性などを伝える。

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

適宜

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

実施の判断 実施

①避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設に対し、作成に向けた支援をする。
②要配慮者施設に避難訓練の実施を促す。

①名寄市が取り組んでいる「まるごとまちごとハ
ザードマップ」を市民にアピールする。

ハザードマップの利用促進

浸水対策を講じた施設建設計画①小学校及び関係機関と連携し、１日防災学校をする。

〇 一般廃棄物中間処理施設（焼却施設）
建設計画について
名寄地区衛生施設事務組合における一般廃棄物
中間処理施設の建設にあたり、建設予定地が浸水想定区域内となるため、基本計画において浸水対策を講じる内容とした。ごみピット内への浸水を防止するため、ランプウェイを設置し、プラットホーム
を浸水想定水位より高くする仕様としている。
（令和6年度工事着手 令和9年度供用開始予定）

防災教育の徹底①対象外地区の住民へ水害リスクを説明する。

ハザードマップ対象外地区の対応
現在の施設

【名寄市】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
名寄地区衛生施設事務組合における一般廃棄物中間処理施設（焼却施設）の建設にあたり、建設予定地が浸水想定区域内となるため、基本計画において浸水対策を講じる内容とした。ごみピット内への浸水を防止するため、ランプウェイを設置し、プラットホームを浸水想定水位より高くする仕様としている。
（令和6年度工事着手 令和9年度供用開始予定）

天塩川
建設予定地

天塩川上流洪水浸水想定区域図

浸水想定水位

プラットホーム・焼却炉・中央制御室等、設備中枢部は浸水を避けた高さに配置

【和寒町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（和寒町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（和寒町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋拡大

自然地保全

適宜

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

継続

マイタイムラインの作成の促進

実施の判断 実施

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

対象施設の避難確保計画は策定済みとなっているが、対象施設には、避難訓練の実施など確
実な避難行動がとれるよう進めていく。

小中学校でのハザードマップを利用した授業や自治会での研修を実施し、ハザードマップ利用の促進を図っていく。

○○○○
田んぼダムの活用
・平成２８年から各環境保全会（町内１０組織）の協力をいただき、水田
800 ha（作付面積）のうち800haを田んぼダムとして災害に備えています。

自治会や小中学校での防災研修に取り組み、防災意識を向上させ、マイタイムラインの作成を促進する。

ハザードマップの利用促進

田んぼダムのご協力をお願いします

自治会研修や小中学生を対象とした防災の授業などを通じて、防災への意識向上を図る。

防災教育の徹底ハザードマップ対象外地域はなく、今後のハ
ザードマップ更新時も全町を対象としていく。

ハザードマップ対象外地区の対応

和寒町多面的機能支払事業連絡会

【剣淵町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（剣淵町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（剣淵町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

広報＋取組拡大 継続①自治会や高齢者サロン等を対象に作成サ
ポートを実施予定。

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

適宜

農地への浸水対策

適宜

下水道事業による浸水対策

適宜

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）①避難行動要支援者（高齢者、障がい手帳所有者等）に対し、個別避難計画を作成。

①研修会等を通じて町民に周知する（ホームページにも掲載）。

ハザードマップの利用促進
高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

実施の判断 実施

田んぼダムの活用①関係機関と連携し、計画的に出前講座等を実施予定。

防災教育の徹底・田んぼ644 ha（作付面積）です。
・今後、農政部局へ活用に向けた検討をしていきます。
①対象外地区なし。次回の改定時にも、漏れがないよう対応する。

マイタイムラインの作成促進
・自治会や高齢者サロン等を対象に作成サポートを実施予定

ハザードマップ対象外地区の対応

【下川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（下川町）

減災対策協議会における「取組方針」（下川町）

項目

短期

中期

長期

取組予定
項目

田んぼダムの活用

取組内容

広報＋取組拡大 継続

自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

適宜

下水道事業による浸水対策

適宜

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

マイタイムラインの作成の促進

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）①Ｒ６年度は引き続きモデル地区を決定し先行的なタイムライン作成のサポートを実施予定。
②Ｒ７年度以降もサポートを地区実施予定。

Ｒ６年度の最新情報に合致させるため、要配慮
者利用施設の避難確保計画を更新予定。避難訓練の補助予定

実施の判断 実施
学校への出前授業等で活用を推進予定。

田んぼダムの活用
ハザードマップの利用促進

・田んぼ58 ha（作付面積）
・引き続き田んぼダム実施に向けた広報啓発を実施予定。

町長による河川危険箇所視察
・水防関連危険個所の関係者間の認識統一を図るため、町長による視察を実施予定。

防災教育の徹底

引き続き、次回の改定時にもデータ併用により対応予定。

流域治水に関する説明・意見聴取
ハザードマップ対象外地区の対応

・６月、１２月、３月に実施の公区長会議の場で流域治水についての説明を継続実施予定①関係機関と連携し、計画的に出前講座を実施
予定。
②Ｒ６年度は当協議会で作成する「防災教育」の素材や資料を教育委員会に提供予定。

【美深町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（美深町）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（美深町）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用

・Ｒ６年度は住民による作成サポート計画を立案予定。

広報＋取組拡大 継続
マイタイムラインの作成の促進

自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設
の確認

下水道事業による浸水対策

適宜

排水不全等
の改善

継続

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

・避難確保計画の策定にあたり、継続した支援を実施する予定。

・まるごとまちごとハザードマップの作成を検討。

ハザードマップの利用促進
土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜・関係機関と連携し、引き続き実施に向け検討。

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

実施の判断 実施

防災教育の徹底・氾濫計算を実施し、ハザードマップを更新を検討。

田んぼダムの活用
ハザードマップ対象外地区の対応

・田んぼ204.6ha（作付面積）のうち、152.3haを田んぼダムとして活用しています【音威子府村】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（音威子府村）
項目

減災対策協議会における「取組方針」（音威子府村）
短期

中期

長期

取組予定
項目
取組内容

田んぼダムの活用（旧川）

広報＋拡大

継続

①住民による作成サポート計画を立案し、広報等で周知予定。

マイタイムラインの作成の促進
自然地保全

雨水貯留、浸透施設

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

適宜

既存施設
の確認

検討

排水不全等
の改善

継続

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）①今後、地域防災計画に位置づけた要配慮者
利用施設において避難確保計画策定し、施設に関係する職員等と共同する。

①記載内容を確認し、必要に応じて更新を検討する。

実施の判断 実施
ハザードマップの利用促進

自然地保全の取り組み①関係機関と連携し、継続的な実施に向け協議を行う。

・関係機関と連携しながら保全の取り組みを継続する。

防災教育の徹底

普通河川の掘削・土砂堆積により河川断面が阻害され河川流下能力を低下させな
いよう、適宜、河川掘削を実施する。

①影響のある地域については、ハザードマップ
を見直す際に対象地域に加える予定。

ハザードマップ対象外地区の対応

【中川町】流域治水プロジェクトの取組 ～令和６年度の予定～
計画表（中川町）

減災対策協議会における「取組方針」（中川町）
取組予定

項目

短期

中期

長期

項目
取組内容
住民による作成補助計画を立案する。

田んぼダムの活用（旧川）マイタイムラインの作成の促進

広報＋取組拡大 継続

自然地保全

適宜

雨水貯留、浸透施設

既存施設
の確認

確実な避難行動の実施（要配慮者利用施設）

排水不全等
の改善

・避難行動要支援者の避難支援体制の確認・見直しを実施する。
・避難訓練を適宜実施する。

継続
・まるごとまちごとハザードマップの作成を検討。
・多言語化については今後検討を行う。

土地利用（立地適正化計画、災害危険区域指定等）

適宜

高台整備、二線堤、住居移転などの住まい方の工夫

検討

ハザードマップの利用促進

実施の判断 実施

・小中学校を対象とした水防学習会や出前講座
等による防災教育を定期的に実施する。

防災教育の徹底自然地保全
・水辺の小さな再生事業を継続し、町内河川の保全に努める。

ハザードマップ対象外地区の対応

・対象外となっている地区の住民を対象に説明会を実施する。