資料４
十勝川流域外河川の減災に関する取組状況について1

概ね5年で実施する取組（案）のフォローアップの概要

項目、事項、内容

課題の
対応

目標時期

取組機関

フォローアップ概要㉘～令和7年度

十勝総合振興局
帯広開発建設部国・北海道：堤防防整備、河道掘削、侵食対策、河道等の維持管理、排水機場整備、河畔林伐開等を実施

十勝総合振興局
帯広開発建設部国・北海道：危険箇所等に設置した水位計や簡易カメラの維持管理等を実施

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

国：「川の防災情報」で水文情報等の公開
気象台：関係機関と連携し支援を実施
北海道：中小河川における水位計の設置
ＮＨＫ：ニュース、防災アプリ等にて防災情報の提供

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

令和3年度～

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリア
ルタイム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

令和3年度～
順次実施

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

令和3年度～

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

国：すべての洪水予報河川において配信
気象台：関係機関と連携し支援を実施
NHK：ニュース、防災アプリ等にて防災情報の提供

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

令和3年度
順次実施

１２市町村
十勝総合振興局

市町村：防災無線のデジタル化等、戸別受信機の配布、登録制メール、備蓄資材の充実、拠点備蓄倉庫の整備を順次実施

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙～令和7年度

十勝総合振興局
帯広開発建設部

国：優先的に整備する施設について、順次整備を実施
北海道：樋門樋管等の新設、改築時に必要に応じて順次整備を実施

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

令和3年度～

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)国：「川の防災情報」で情報提供を実施
北海道：佐幌ダム嵩上げの実施
電源開発：平成29年度に策定した糠平ダム暫定運用の実施及び検証。
7ダムの情報提供。

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーショ
ン（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

令和3年度～

十勝総合振興局
帯広開発建設部2

国：浸水想定区域図等の公表、浸水ナビ等の周知を実施
北海道：想定最大規模の浸水想定区域図を作成、公表

概ね5年で実施する取組（案）のフォローアップの概要
課題の
対応

目標時期

取組機関

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活用⑦

令和3年度～

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部国・北海道：市町村への作成・改良支援を実施
市町村：15市町村において、作成周知を実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と周知⑦

令和3年度～

１６市町村
帯広開発建設部

国：市町村への作成支援を実施
市町村：４町において、整備各構成員が既に保有する浸水実績等の水害
危険性に関する情報を共有し、市町村において住民等に周知①③

令和3年度～

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部国・北海道：浸水実績に関する情報を市町村と共有
市町村：浸水実績をハザードマップへ記載

令和3年度～
順次実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

国・北海道：関係機関と連携して、実際の出水時における防災行動を踏
まえた精度向上を検討
気象台：防災行動計画の精度向上を支援
市町村：避難訓練・講習の実施、関係機関と連携した精度向上を検討⑥⑩⑪
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実⑫⑮⑯
なものとするため、情報伝達訓練を実施⑰㉒

令和3年度～
順次実施

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)各機関：庁内、関係機関と連携した情報伝達訓練等を実施

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

令和3年度～
順次実施

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部

国：関係機関と連携し、防災教育の支援を実施し、教育素材等を共有
北海道：関係機関と協力し防災教育を実施
気象台：効果的な対応及び支援を実施
市町村：出前講座、防災講座等により防災教育等を実施

令和3年度～
順次実施

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

国・北海道：河川協力団体等と連携し高校生への防災教育や避難誘導に資する情報提供システムの周知を実施
気象台：効果的な対応及び支援を実施
市町村：自主防災組織の活動や設立の支援、住民参加型の防災セミ
ナーや出前講座等の実施

項目、事項、内容

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り④⑧⑱
込み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組
を推進

①③

②

3

フォローアップ概要

概ね5年で実施する取組（案）のフォローアップの概要

項目、事項、内容

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係機関へ周知

課題の
対応

①③

①③

⑨

目標時期

取組機関

フォローアップ概要

令和3年度～
順次実施

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)各機関：水防災に関する講習会や住民参加型の防災セミナー等を実施、水防技術講習会への参加

令和3年度～
順次実施

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)各機関：広報誌やホームページを通じ、広報の充実を図る

令和3年度～

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)国・北海道・北海道電力・電源開発：
治水協定に基づき、警戒体制に入った場合に、下流関係者へ連絡を実施。事前放流の実施（適用実績はない）。
国・電源開発：川の防災情報において、利水ダム（電源開発）の状況をリ
アルタイムで提供

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制 ⑧⑬⑯の確認

引き続き実施十勝総合振興局
帯広開発建設部国・北海道：既に構築しているホットラインを活用し、洪水時における情報提供を実施

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う

令和3年度～

帯広開発建設部国：改良した洪水予報文による洪水予報を実施

令和3年度～

十勝総合振興局
帯広開発建設部国・北海道：令和元年度から「川の水位情報」により危機管理型水位計
データを公開⑬

危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラ ⑧⑬⑭
による水位情報や映像情報の提供⑯

4概ね5年で実施する取組（案）のフォローアップの概要
課題の
対応

目標時期

取組機関

フォローアップ概要

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイ
ム情報の提供⑥

令和3年度～
順次実施

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

国：気象情報、水質、土砂災害情報及び災害発生情報等を一元的に集約したポータルサイトの作成（気象・水害・土砂災害マルチモニタ）
市町村：防災無線（HPとの連動)、SNS、緊急速報メール、登録制メール、
地元FMラジオ局等を活用した情報提供
ＮＨＫ：ニュース、防災アプリ等にて防災情報の提供

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信⑥

令和3年度～

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

国：洪水予報河川における氾濫危険情報等の情報発信や訓練を実施
市町村：避難情報を緊急速報メール、登録制メール、SNS、防災無線等
で情報発信
ＮＨＫ：ニュース、防災アプリ等にて防災情報の提供⑤⑧⑪
市町村地域防災計画、水防計画及び避難指⑫⑬⑭
示等の判断・伝達計画の作成・見直し⑮⑯

令和3年度～

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

国・釧路地方気象台・北海道：市町村への作成支援を実施
市町村：市町村水防計画及び避難指示の判断・伝達計画、避難所運営
マニュアル等の作成及び見直し
警察：計画作成に必要な助言と協力を実施
消防：非常時災害警防対策計画の見直し、マニュアル等の策定に向けた
調査検討

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

令和3年度～
順次実施

釧路地方気象台電源開発(株)釧路地方気象台：「危険度を色分けした時系列」及び「警報級の可能性（早期注意情報）」を発信し、自治体における防災対応の効果的な支援を実施
電源開発：発信文の表現等の見直しを行い、関係自治体と検討

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し②⑧

令和3年度～

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部国・北海道：市町村への支援を実施
市町村：避難場所等の見直しを検討・実施

令和3年度～

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

国・北海道・気象台：各市町村が行う取組について支援を行う
警察：情報共有、訓練の実施
市町村：講習会の開催や各施設への作成呼びかけ、福祉避難所の確保（継続）

令和3年度～
順次実施

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)各機関：道路管理者との連携を実施

項目、事項、内容

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進②

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理 ㉓㉔㉕
者との連携
㉖

5

概ね5年で実施する取組（案）のフォローアップの概要

項目、事項、内容

課題の
対応

目標時期

取組機関

フォローアップ概要

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実
施

㉙

引き続き
定期的に実施

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部国・北海道：整備状況を踏まえて、重要水防箇所の見直しを実施
国・北海道・市町村：水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施㉑

令和3年度～
順次実施

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

各機関：水防資機材の充実及び連携体制の構築

関係機関が連携した水防訓練を継続実施⑳

引き続き
定期的に実施

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

各機関：水防訓練の実施及び参加

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

⑥⑨⑩
⑫⑮⑯
⑰㉒㉓
㉔㉕㉖

引き続き
定期的に実施１９市町村、十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防、ＮＨＫ
ＪＲ、北海道電力(株)、電源開発(株)各機関：連絡体制の再確認及び情報伝達訓練の実施及び参加

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進⑳

令和3年度～
順次実施

１９市町村

市町村：広報誌やホームページ等を活用し、団員の募集を実施

国：市町村への支援を実施
北海道：北海道防災マスター認定研修会等を実施し、育成支援
市町村：防災講座や説明会の開催等により、自主防災組織の活動や設立を支援
北海道電力：ダム、発電所の事故（油流出、緊急放流）を想定した河川
パトロール訓練を実施

各機関：被災情報等の連絡体制の構築と情報共有を実施

自主防災組織や地域防災リーダーの育成①②③

令和3年度～
順次実施

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施㉒

令和3年度～

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

6概ね5年で実施する取組（案）のフォローアップの概要
課題の
対応

目標時期

取組機関

フォローアップ概要

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認⑲

令和3年度～
順次実施

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部消防

国：災対車の出動要請の調整方法等について確認するとともに、操作訓
練を実施
北海道：市町村からの要請に応じ、自衛隊災害派遣要請等に係る活動内容及び場所等の調整を実施
市町村・消防：関係機関と共同して、体制を確認

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

令和3年度～
順次実施

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部

国：作成した排水計画（18箇所の氾濫ブロック）を踏まえた訓練の実施
市町村：関係機関と共同して、排水計画を作成・検討

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進㉓

令和3年度～

１０町村

市町村：防災拠点の整備、公共施設の防災機能強化・耐水化等を実施・検討

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

令和3年度～

帯広開発建設部

国：施設の点検整備体制の強化を実施。浸水被害のあった施設の内外
水位リアルタイム状況を共有できるシステムを構築

令和3年度～
順次実施

１７市町村
帯広開発建設部

国：各施設等へのリスク説明、情報提供を実施
市町村：説明会等により情報提供

項目、事項、内容■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に ㉔㉕㉖
対するリスクの事前説明、適切な情報提供

7

取組方針のフォローアップ
帯広開発建設部
項目、事項、内容

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部・堤防整備、河道掘削、侵食・堤防整備、河道掘削、侵対策、河道等の維持管理を実 ～令和7年度 食対策、河道等の維持管
施理を順次実施R3

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部・危険箇所等に設置した水位計や簡易カメラの維持管理や必要に応じ配置箇所の見直しを行う

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

・「川の防災情報スマホ
・スマートフォン等を活用した情
令和3年度～ 版」やホームページにおい報発信やネットメディアへの誘順次実施 て、水文情報等の公開を導に向けた周知を実施
実施

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報河川における氾・プッシュ型の洪水予報等の情
令和3年度～ 濫危険情報及び氾濫発生
報発信を実施情報の情報発信を実施

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部・優先的に整備する対象施設
・優先的に整備する施設～令和7年度を抽出し、順次整備を実施について順次整備を実施

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・利水ダムの情報提供のための設備改良

令和3年度～

・水位計や簡易カメラの維持管理を実施・利水ダムの情報につい令和3年度～ て、川の防災情報において情報提供を実施

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部・必要に応じ見直しを行うと共に、引き続き周知を行う

・洪水浸水想定区域図や
令和3年度～ 家屋倒壊等氾濫想定区域について周知を実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・市町村のハザードマップ等の改良支援を行う

令和3年度～

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・市町村のまるごまちごとハ・引き続き、必要に応じてザードマップ等の整備支援を行 令和3年度～
整備支援を実施う

各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部・浸水実績に関する情報を、当・引き続き,河川管理者が該市町村へ共有するなどの支 令和3年度～ 把握した浸水実績に関す援を実施
る情報を市町村と共有

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上を検討

・引き続き、必要に応じて改良支援を実施

・避難勧告に着目した防令和3年度～
災行動計画（タイムライン）
順次実施の精度向上を検討

１９市町村
十勝総合振興局
・帯広市、本別町、音更
釧路地方気象台町、士幌町、十勝総合振各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
興局、釧路地方気象台とものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
連携した情報伝達訓練を
ＮＨＫ、ＪＲ実施
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・教育素材を作成し、防災教育の支援・実施をしていく

・音更町、帯広市の管内
令和3年度～ の防災教育の支援を実施
順次実施 し、教育素材等を減災対策協議会構成員に共有

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・河川協力団体等と連携し高校生への防災教育や避難誘導に資する情報提供システムの周知を実施・河川協力団体等と連携し、高校生への防災教育
令和3年度～
や避難誘導に資する情報
順次実施
提供システムの周知を実
施

8

取組方針のフォローアップ
帯広開発建設部
項目、事項、内容

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

課題の
対応

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

取組機関

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関と連携し、講習会を 令和3年度～ ・関係機関の職員を対象
釧路地方気象台実施
順次実施 とした研修会を実施
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)・引き続き、十勝川での洪・HP等を活用した情報提供によ 令和3年度～ 水の歴史や出水概要等にり広報の充実を図る
順次実施 ついて、HP等を活用し情報提供を実施・警戒体制に入った場合、下流関係者へ連絡

引き続き実施

・引き続き、警戒体制に入った場合、下流関係者へ連絡

・治水協定に基づき、事前放流を実施

令和3年度～

・治水協定に基づき、事前放流を運用

・出水時におけるダム状況を反・ダムからの放流量等も踏映するよう洪水予測システムの 令和3年度～ まえた洪水予測が可能と改良を実施
なるよう改良を実施
・既存システム（川の防災情・川の防災情報において報）を活用し、利水ダムの状況
令和3年度～ 利水ダム（電源開発）の状をリアルタイムで情報提供でき況をリアルタイムで提供るよう調整を実施

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部・毎年、出水期前に協議会において連絡体制を確認

・毎年、出水期前に協議会において連絡体制を確
引き続き実施 認・ホットラインを活用した情報提供を実施⑬

帯広開発建設部・洪水予報文の改良を適宜実施

令和3年度～

十勝総合振興局
帯広開発建設部・危険箇所における水位情報
・既存の水位観測所を含や映像情報をリアルタイムで情 令和3年度～ めた水位データを「川の水報提供
位情報」にて提供開始⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・気象情報、水質、土砂災
害情報及び災害発生情報等を一元的に集約した・スマートフォンを活用した情報 令和3年度～ ポータルサイトの作成（気発信を実施
順次実施 象・水害・土砂災害マルチモニタ）
・ケーブルテレビと連携した映像配信の取組を実施

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ・洪水予報河川における氾濫危険情報及び氾濫発
・プッシュ型の洪水予報等の情
令和3年度～ 生情報の情報発信体制の報発信や訓練を実施
準備、配信操作訓練を実
施

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察
消防・各市町村が行う水防計
・各市町村が行う地域防災計
画及び避難指示等の判画、水防計画及び避難指示等
令和3年度～ 断・伝達計画作成や見直の判断・伝達計画作成や見直しについて、必要に応じてしについて、支援を行う
支援を行う

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・各市町村が行う避難場所・方・各市町村が行う避難場
法の見直しについて、支援を行 令和3年度～ 所・方法の見直しについうて、支援を行う福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・各市町村が行う取組について、支援を行う

洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う

危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情報の提供

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

9

令和3年度～

改良した洪水予報文による洪水予報を実施

・各市町村が行う取組について、支援を行う

取組方針のフォローアップ
帯広開発建設部
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7・通行止め情報等の入手
令和3年度～のため道路管理者と連携
順次実施
を図る

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

・毎年、出水期前を基本に
重要水防箇所等の協働点
・毎年出水期前を基本に重要検を行う。
水防箇所等の共同点検を行う
引き続き・整備状況等を確認し、毎・整備状況等を確認し、毎年定期的に実施 年重要水防課所の見直し
重要水防箇所の見直しを行うを行う。
・危険箇所の情報提供を行う
・危険箇所の情報提供を行う。

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局 ・必要な量・地域を検討し、水帯広開発建設部 防資機材の整備を進める
警察、自衛隊、消防関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局 ・関係機関と調整し、水防訓練
引き続き・関係機関と連携し、水防
帯広開発建設部 の実施または参加をする
定期的に実施 技術講習会を開催
警察、自衛隊、消防

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

・必要な水防資機材の量・令和3年度～
地域を検討し、整備を実
順次実施
施

１９市町村
十勝総合振興局
・帯広市、本別町、音更⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
町、士幌町、十勝総合振・関係機関と調整し、情報伝達
引き続き⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
興局、釧路地方気象台と訓練の実施または参加をする 定期的に実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
連携した情報伝達訓練を
北海道電力(株)実施
電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・出前講座等を実施し、自主防災組織や地域防災リーダー育成に向けた支援を実施

・出前講座等を実施し、自令和3年度～
主防災組織育成に向けた
順次実施
支援を実施

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・協議会等の場において、・水防連絡協議会等を活用
災対車の出動要請の調整し、毎年体制を確認する
令和3年度～
方法について確認・災害対策用機械の操作訓練
順次実施
・災害対策用機械の操作を継続的に実施
補訓練を実施関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・作成した排水計画を協議会の場で共有
・定期的な訓練の実施・作成した排水計画（18箇
令和3年度～
所の氾濫ブロック）を踏ま順次実施
えた訓練の実施。

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部・施設の点検整備体制の確認
・内外水位リアルタイム状況を共有できるシステムの運用

令和3年度～㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部・引き続き、各施設等への・各施設等へリスク説明、情報
令和3年度～ リスク説明、情報提供を実提供体制の構築を行う
施

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施

令和3年度～

被災情報等の連絡体制の構築と情報共有を実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

・施設の点検整備の実施
・内外水位リアルタイム状
況を共有できるシステムの運用■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

10

取組方針のフォローアップ
釧路地方気象台
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管
理

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ・スマートフォン等で閲覧できる
15時間先まで雨の予報を提供
・スマートフォン等の位置情報機能を活用した洪水害発生の危険度の高まり等を地図上に表示する「危険度分布」の提供
・台風の接近等による大雨等
により顕著な災害の発生が想引き続き、関係機関と連
令和3年度～
定される、あるいは既に発生し携し、効果的な対応及び順次実施ている際に、気象庁が持つ危支援を実施
機感をより効果的に伝えるために,気象庁防災情報Twitterア
カウントにより発信
・より多くの方に気象庁の危機感を伝えるため、YouTubeを利用した「緊急記者会見」のライ
ブ中継を発信・「危険度分布」における危険度の高まりをプッシュ型で通知するサービスを、気象庁の協力の下で民間の協力事業者が開引き続き、関係機関と連始。通知サービスでは、ユー
令和3年度～
携し、効果的な対応及びザーが登録した地域における
順次実施
支援を実施
危険度の変化に気付くことができるように、スマートフォンのア
プリやメール等でお知らせする。

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部11

取組方針のフォローアップ
釧路地方気象台
項目、事項、内容

課題の対応

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

取組機関

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

・引き続き、防災気象情報
・必要な防災気象情報等の提の提供
供令和3年度～ ・引き続き、避難勧告に着・避難指示に着目した防災行
順次実施 目した防災行動計画（タイ動計画（タイムライン）の精度
ムライン）の精度向上に支
向上に参画
援する

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台・引き続き、帯広開発建設
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
部と連携し十勝川水系洪ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
水予報伝達訓練を実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部引き続き、関係機関と連・関係機関と連携し、効果的な 令和3年度～
携し、効果的な対応及び対応を検討する
順次実施
支援を実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察、消防

引き続き、関係機関と連・関係機関と連携し、効果的な 令和3年度～
携し、効果的な対応及び対応を検討する
順次実施
支援を実施

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

①③

１８市町村
十勝総合振興局
引き続き、関係機関と連・関係機関と連携し、効果的な 令和3年度～
釧路地方気象台
携し、効果的な対応及び対応を検討する
順次実施
帯広開発建設部
支援を実施
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

引き続き、関係機関と連・関係機関と連携し、効果的な 令和3年度～
携し、効果的な対応を実対応を検討する
順次実施
施

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ⑥

12

取組方針のフォローアップ
釧路地方気象台
項目、事項、内容

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

課題の
対応

取組機関

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察
消防・作成に必要な情報の提供および策定を支援

引き続き、作成に必要な
令和3年度～
情報の提供および策定を順次実施
支援

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)・警報等における危険度の色
分け表示
・「警報級の現象になる可能性」の情報提供・メッシュ情報の充実化

引き続き、「危険度を色分けした時系列」及び「警報令和3年度～ 級の可能性（早期注意情順次実施 報）」を発信し、自治体における防災対応の効果的な支援を実施想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理者との連携

・要配慮者利用施設管理者向令和3年度～ 引き続き、関係機関と連けの説明会など、要配慮者支順次実施 携し支援を行う
援体制の構築への支援

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活
動の実施

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)㉒

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組
訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

13

取組方針のフォローアップ
釧路地方気象台
課題の
対応

取組機関

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

項目、事項、内容

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

14

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

取組方針のフォローアップ
十勝総合振興局
項目、事項、内容

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部・堤防整備、堤防天端の保護、河道掘削、排水機場整備、河畔林伐開を実施～令和7年度・堤防整備、堤防天端の保護、河道掘削、排水機場整備、河畔林の伐採を順次実施

・危険箇所等に設置した水位計や簡易カメラの維持管理や必要に応じ配置
箇所の見直しを行う

R3

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部・危険箇所等に設置した水位計や簡易カメラの維持管理や必要に応じ配置箇所の見直しを行う

令和3年度～

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ・中小河川における水位計の設置

平成29年度 ・中小河川における水位～計の設置

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

・水防警報発表に関してFAX以外の伝達方法を検討

・水防警報発表に関して
平成28年度FAX以外の伝達方法を順～次検討

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部・樋門樋管等の新設、改築時に、必要に応じて順次整備を実施

・樋門樋管等の新設、改～令和7年度 築時に、必要に応じて順次整備を実施下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・佐幌ダム嵩上げの実施

令和3年度～ ・佐幌ダム嵩上げの実施

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の浸水測定区･想定最大規模の浸水測
令和3年度～
域図を作成、公表
定区域図を作成、公表

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・市町村のハザードマップ等の改良支援を行う

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部・浸水実績に関する情報を、当・浸水実績に関する情報
該市町村へ共有するなどの支 令和3年度～ を、当該市町村へ共有す
援を実施
るなどの支援を実施

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

令和3年度～

・市町村のハザードマップ
等の改良支援を行う

・避難勧告に着目した防令和3年度～
災行動計画（タイムライン）
順次実施の精度向上に参画

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台・出水を想定し、関係機関
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～と連携した情報伝達訓練
ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
を実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・関係機関と協力して対応する

令和3年度～ ・関係機関と協力して対応
順次実施 する②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・河川協力団体等と連携し高校生への防災教育を実施

・河川協力団体等と連携し
令和3年度～
高校生への防災教育を実
順次実施
施

15

取組方針のフォローアップ
十勝総合振興局
項目、事項、内容

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

①③

１８市町村
十勝総合振興局 ・避難時の水防災に関する意
釧路地方気象台 識向上のためのう講習会等を帯広開発建設部 実施
消防、電源開発(株)

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)⑨

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

・避難時の水防災に関す
令和3年度～
る意識向上のための講習
順次実施
会等の実施

・HP等を活用した情報提供によ 令和3年度～ ・HP等を活用した情報提り広報の充実を図る
順次実施 供により広報の充実を図る

・警戒体制に入った場合、下流関係者へ連絡ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

R3

引き続き
実施

・警戒体制に入った場合、下流関係者へ連絡

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・沿川市町村等と河川管理者
において、ホットラインを構築

・沿川市町村等と河川管
令和3年度～ 理者において、ホットライン
を構築

・洪水時に避難のために河・洪水時に避難のために河川
川水位などの現況把握が水位などの現況把握が必要箇
令和3年度～ 必要箇所の水位情報や映所の水位情報や映像情報をリ
像情報をリアルタイムで情アルタイムで情報提供
報提供

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・各市町村が行う避難場所・方・各市町村が行う避難場
法の見直しについて、支援を行 令和3年度～ 所・方法の見直しについうて、支援を行う福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・各市町村が行う取組について、支援を行う

・各市町村が行う地域防・各市町村が行う地域防災計
災計画、水防計画及び避画、水防計画及び避難指示等
令和3年度～ 難勧告等の判断・伝達計の判断・伝達計画作成や見直画作成や見直しについて、しについて、支援を行う
支援を行う

16

令和3年度～

・各市町村が行う取組について、支援を行う

取組方針のフォローアップ
十勝総合振興局
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7・通行止め情報等の入手
令和3年度～のため道路管理者と連携
順次実施
を図る

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局 ・引き続き、水防資機材の確
帯広開発建設部 保を図る
警察、自衛隊、消防

令和3年度～ ・引き続き、水防資機材の順次実施 確保を図る関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

引き続き・水防訓練に参加する
定期的に実施水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部 ・河川被害等の情報共有の方⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 法について検討を行う㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ・情報伝達訓練に参加する
北海道電力(株)電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・北海道防災マスター認定研修等を実施し、自主防災組織
や地域防災リーダー育成に向けた支援を実施

引き続き・共同点検に参加する
定期的に実施・河川被害等の情報共有
令和3年度～ の方法について検討を行う
順次実施 ・情報伝達訓練に参加を
する

順次実施

・北海道防災マスター認定研修等を実施し、自主防災組織や地域防災リーダー育成に向けた支援を実施

令和3年度～

・被災情報等の連絡体制の構築と情報共有を実施

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・市町村からの要請に応・市町村からの要請に応じ、自じ、自衛隊災害派遣要請
衛隊災害派遣要請等他の機 令和3年度～
等他の機関の災害派遣に
関の災害派遣に係る活動内容
順次実施
係る活動内容及び場所等
及び場所等の調整の調整

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・作成した排水計画を協議会の場で共有

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

17

令和3年度～ ・作成した排水計画を協議
順次実施 会の場で共有

取組方針のフォローアップ
帯広市
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・備蓄資材の充実
・拠点備蓄倉庫の新設

令和3年度
順次実施

・備蓄資材の充実
・拠点備蓄倉庫の新設

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

想定最大規模の洪水に係想定最大規模の洪水に係る浸る浸水想定区域図に基づ
水想定区域図に基づいたハ
令和3年度～
いたハザードマップの周
ザードマップの周知・活用
知・活用・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画
・避難所運営ゲーム（HUG）の実施

・避難指示に着目した防令和3年度～ 災行動計画（タイムライン）
順次実施 の精度向上に参画
※SIP

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台・出水を想定し、関係機関
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～と連携した情報伝達訓練
ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
を実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・新たな情報があれば、市民を・新たな情報があれば、市対象にした防災講座にて周知
令和3年度～ 民を対象にした防災講座を図る
順次実施 にて周知を図った（避難指・避難情報の効果的な周知方
示１本化など）
法の検討

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察、消防

・市民を対象にした防災講座や・市民を対象にした防災講
セミナーの開催
令和3年度～ 座やセミナーの開催
・自主防災組織の設立や活動順次実施 ・自主防災組織の設立や
を支援
活動を支援

18

取組方針のフォローアップ
帯広市
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・市民等を対象にした防災講
釧路地方気象台座やセミナーの開催
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)

令和3年度
順次実施

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)・ＨＰ等を通じた広報の充
令和3年度～ 実を図った順次実施 ・効果的な周知方法の検討

ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

・ＨＰ等を通じた広報の充実を図る
・効果的な周知方法の検討

・市民等を対象にした防災講座やセミナーの開催

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ・SNSや緊急速報メール等を活用した情報提供
・防災協定を締結している地元
FMラジオ局を通じた災害時の情報提供

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・避難情報を緊急速報メール
・避難情報を緊急速報
や緊急情報一斉伝達システム 引き続き実施 メールや緊急情報一斉伝にて配信
達システムにて配信

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防・水防計画について必要な見直しを行う
・災害対策本部の設置・運営
・水防計画や避難指示等マニュアルの作成及び訓練の 令和3年度以 の判断・伝達計画（水害実施、避難指示等の判断・伝降編）、避難所運営マニュア
達計画（水害編）の作成、避難ルの見直し
所運営マニュアルの改訂及び訓練の実施

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・必要に応じて見直しを検討

令和3年度～ ・必要に応じて見直しを検順次実施 討

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組を促進する

令和3年度～
・取組を促進した
順次実施

19

令和3年度
順次実施

・SNSや緊急速報メール等を活用した情報提供
・防災協定を締結している
地元FMラジオ局を通じた
災害時の情報提供

取組方針のフォローアップ
帯広市
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7・通行止め情報等の入手
令和3年度～のため道路管理者と連携
順次実施
を図った

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
・H２８台風被害の検証を
十勝総合振興局 ・引き続き水防資機材の確保・ 令和3年度～ 行った（11/26）
帯広開発建設部 充実を図る
順次実施 ・引き続き水防資機材の警察、自衛隊、消防確保・充実を図った関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 ・情報伝達訓練に参加する㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・消防団（水防団）への加入について、ポスター等による広報
を行う

引き続き
定期的に実施引き続き
定期的に実施

令和3年度～ ・情報伝達訓練に参加し順次実施 た・消防団（水防団）への加
令和3年度～
入について、ポスター等に順次実施
よる広報を行った・防災講座等を実施し、自主・防災講座等を実施し、自令和3年度～
防災組織育成に向けた支援を
主防災組織育成に向けた
順次実施
実施する
支援を実施した㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防・被災情報等の連絡体制
令和3年度～ の構築と情報共有を実施
した

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～ ・関係機関と共同して、体順次実施 制を確認した関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～
画を作成
順次実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

・必要に応じて情報提供する

20・必要に応じた情報提供、
令和3年度～
避難確保計画の作成促進
順次実施
を実施した

取組方針のフォローアップ
音更町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活用⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部令和3年度

・内水ハザードマップの作成→ 検討中・洪水ハザードマップの更新（改訂）→ R4.3更新（改訂）予定
・広域ハザードマップの検討→ 検討中・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された段階で整備と周知の予定

令和3年度

・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された段階で整備と周知の予定→ 引き続き、必要に応じて整備を実施８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部・浸水実績の洪水ハザードマッ
プへの記載を検討

令和3年度

・浸水実績の洪水ハザード
マップへの記載を検討
→ 検討中

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

・避難訓練等の実施→ 検討中
・避難指示の発令等に着
令和3年度～
目した防災行動計画（タイ
順次実施
ムライン）の精度向上に参
画
→ 検討中

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・内水ハザードマップの作成
・洪水ハザードマップの更新
・広域ハザードマップの検討

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台・出水を想定し、関係機関
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～ と連携した情報伝達訓練
ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施 を実施
ＮＨＫ、ＪＲ→ 実施済み北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・出前講座、1日防災学校
・出前講座、1日防災学校等に 令和3年度～
等により防災教育を実施
より防災教育を実施
順次実施→ 実施済み21

取組方針のフォローアップ
音更町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7・住民と連携した防災訓練
等の実施→ 実施済み・住民と連携した防災訓練等の・個別避難計画策定に向実施けた関係者の連携促進
・個別避難計画策定に向けた→ 関係機関と共に研修関係者の連携促進
令和3年度～
会を開催予定・町内事業所のBCPの策定促
順次実施
・町内事業所のBCPの策
進定促進・地区防災計画策定の普及促→ 実施中進・地区防災計画策定の普
及促進
→ 検討中

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防①③

・関係機関が行う水防講
習会に参加
１８市町村
→ 参加済み（R3.11.26
十勝総合振興局 ・関係機関が行う水防講習会
十勝川流域豪雨災害対令和3年度～
釧路地方気象台 に参加
策職員研修会等）
順次実施
帯広開発建設部 ・マイ・タイムラインの普及促進
・マイ・タイムラインの普及
消防、電源開発(株)促進→ 出前講座等を通じた普及促進を実施中

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)地域住民と協働した地域防災力向上の取組を推進

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

・ＨＰ、広報誌毎号の防災・ＨＰ、広報誌毎号の防災豆知 令和3年度～
豆知識の充実を図る
識の充実を図る
順次実施→ 実施中

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・避難情報を緊急速報メール
にて配信
・防災無線等を活用した情報
発信の強化

22

・避難情報を緊急速報メー
ルにて配信→ 災害発生時に配信を予定
引き続き実施・防災無線等を活用した情報発信の強化→ 災害発生時に発信を予定

取組方針のフォローアップ
音更町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し②⑧

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理者との連携取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7・水防計画について必要な見直しを行う。
・避難指示等の判断・伝達計
画（水害編）の作成

・水防計画について必要な見直しを行う。
令和3年度～ → 検討中
順次実施 ・避難指示等の判断・伝達
計画（水害編）の作成→ 更新予定１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・鈴蘭川浸水想定を踏まえた
避難場所・方法の見直し

・鈴蘭川浸水想定を踏ま
令和3年度～ えた避難場所・方法の見順次実施 直し
→ 検討中

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組を促進する・取組を促進する
令和3年度～→ 引き続き、必要に応じ順次実施て支援を実施㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

・通行止め情報等の入手
令和3年度～ のため道路管理者と連携順次実施 を図る→ 引き続き、実施

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防・水防資機材の充実を図
令和3年度～ る
順次実施 → 引き続き、計画的な整備を実施

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防・水防訓練に参加する
引き続き→ R3中止・順延（新型コ
定期的に実施
ロナウイルス）

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施・共同点検に参加する

引き続き・共同点検に参加する
定期的に実施 → 参加済み

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)・連絡体制の構築、それに令和3年度～
基づき伝達訓練を実施
順次実施→ 引き続き、実施する・HPや広報誌での募集を検討する

・HPや広報誌での募集を
令和3年度～
検討する
順次実施
→ 検討中

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・防災士及び北海道地域
・防災士及び北海道地域防災
防災マスター資格取得へ
令和3年度～
マスター資格取得への補助をの補助を実施順次実施
実施→ 引き続き、必要に応じて支援を実施㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防・被災情報等の連絡体制
令和3年度～ の構築と情報共有を実施→ 引き続き実施する

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する
令和3年度～ → 引き続き、協議会等の順次実施 場において、災対車の出動要請の調整方法について確認■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

・関係機関と共同して、体制を
確認する

23

取組方針のフォローアップ
音更町
取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

課題の
対応

取組機関

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～
水計画を作成画を作成
順次実施→ 作成に向け検討中

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

・防災拠点の整備（新道の・防災拠点の整備（新道の駅、駅、道の駅公園）
令和3年度～
道の駅公園）→ 実施中（R4.4整備完
了予定）

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

項目、事項、内容

R3■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

・拠点施設を選定の上、伝達する

24

・拠点施設を選定の上、伝令和3年度～ 達する
順次実施 → 各種業務を通じて実施

取組方針のフォローアップ
士幌町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る防災ガイドブックに合わせ浸水想定区域図が公表された 令和3年度～ て全世帯に配布段階で作成と周知の予定
転入者に随時配付

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る
令和3年度～
浸水想定区域図が公表された
未定
順次実施
段階で整備と周知の予定

各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部・浸水実績をハザードマップに記載し周知

引き続き実施

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

自主防災組織や地域との令和3年度～
避難訓練及び防災に係る順次実施
講習等の実施していく

浸水実績をハザードマップに記載し周知

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～ 音更川洪水情報伝達訓ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施 練に参加
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・町内学校等への出前講座の
実施

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

自主防災組織や地域との・住民と連携した防災訓練等の 令和3年度～
避難訓練及び防災に係る実施
順次実施
講習等の実施を検討

25

令和3年度～ 町内学校等への出前講座
順次実施 の実施

取組方針のフォローアップ
士幌町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

令和3年度～
未定
順次実施

・HP、広報誌等を活用した定期 令和3年度～
未定
的な広報活動の実施
順次実施

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災無線、フェイスブック、・フェイスブックや緊急速報メー
引き続き実施 登録制メールでの情報提ルを活用した情報提供
供の実施

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・緊急速報メールを活用した情防災無線、フェイスブック、
報提供
引き続き実施 登録制メールでの情報提・防災行政無線を活用した情供の実施
報発信の強化

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防・現行水防計画は平成２６年
度平成３０年度改定されたものであるが、随時改訂を行う（町
令和3年度～
外での堤防決壊等を想定した
必要に応じ見直しを検討。
順次実施
内容に見直し）・避難指示等の判断・伝達計
画（水害編）の作成

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された 令和3年度～
必要に応じ見直しを検討。
段階で、作成の必要性を検討順次実施する

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察・担当課と調整し、要配慮者施必要に応じ検討。
令和3年度～
設における訓練の実施を検討（現状浸水想定区域内に順次実施する
対象施設なし。）

26

取組方針のフォローアップ
士幌町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

今後とも道路管理者との令和3年度～
連携を高め情報の共有を
順次実施
行っていく

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～
水防資機材の充実を検討
順次実施

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

引き続き
関係機関が実施する水防
定期的に実施 訓練に参加

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

引き続き共同点検が実施される際定期的に実施 に参加

令和3年度～ 連絡体制を構築し、伝達順次実施 訓練を実施していく

北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

⑳

１９市町村

・消防団（水防団）への加入について、ＨＰ等を用いて広報を行う

令和3年度～ ホームページや広報での順次実施 募集を実施していく

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・育成のための方策を検討する

防災説明会や組織結成に
令和3年度～
向けた説明会を実施し、順次実施
組織化を促す㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

令和3年度～

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～ 関係機関と共同して、体順次実施 制を確認する

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～ 関係機関と共同して、体画を作成
順次実施 制を確認する

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施

被災情報等の連絡体制の構築と情報共有を実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

・拠点施設を選定の上、伝達する

27

令和3年度～ 必要に応じて拠点施設を順次実施 選定の上、情報提供する

取組方針のフォローアップ
新得町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

進捗達成度
R3

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・ＦＡＸ等を用いた周知方法の再検討を実施・登録制のメール、電話、FAXの登録促進
・災害備蓄資材の確保充実

令和3年度～

登録メールの登録者増加させるよう広報等で周知

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づき、ハザードマップを全戸配布済み。
防災講座等での活用し、住民理解を深める。

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・関係機関と協力して、まるごと
まちごとハザードマップ整備に
令和3年度～
向けた資料収集を行う

各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部・浸水実績を記載した資料を作成し、周知を図る

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

④⑧⑱

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行 令和3年度～
動計画（タイムライン）の精度向 順次実施
上に参画

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)・想定最大規模の洪水に係る浸水想令和3年度～ 定区域図に基づき、ハザードマップを全戸配布済み。

令和3年度～

令和3年度～
順次実施

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・町内学校等への出前講座の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・自主防災組織の設立に向けた支援を行う
令和3年度～ 住民参加型の地域防災セミナーを開・住民と連携した防災訓練等の順次実施 催予定
実施関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)28

令和3年度～
出前講座を実施
順次実施

令和3年度～ 住民参加型のワークショップを開催予順次実施 定R4 R5 R6 R7

取組方針のフォローアップ
新得町
課題の
対応

取組機関

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)項目、事項、内容

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

・広報紙を活用し水害等の情報提供をしていく

令和3年度～ 状況に応じて広報紙を活用し水害等順次実施 の情報提供していく

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラによる水位情報や映像情報の提供⑧⑬⑭⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・避難情報を緊急速報メール
にて配信するなど、情報発信の充実に向けた取組を進めていく 引き続き実施 引き続き実施
・登録制メールを活用し洪水予報等の迅速な情報発信を行う
・水防計画等について、必要があれば見直しを実施していく
・避難指示等の判断・伝達計
画（水害編）の作成
令和3年度～
・河川管理者の有する情報の
順次実施
順次実施
共有方法等を検討する
・必要に応じ、避難指示等の判断・伝達マニュアルの見直しを実施

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・緊急避難所の新たな指定な
令和3年度～
ど、避難場所の充実を図ってい
順次実施
順次実施
く

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組を促進する

令和3年度～
順次実施
順次実施

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理者
との連携

㉓㉔㉕
㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

令和3年度～
順次実施
順次実施

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

29

進捗達成度
R3

R4 R5 R6 R7

取組方針のフォローアップ
新得町
取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

進捗達成度

課題の
対応

取組機関

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局 ・必要に応じ、水防資機材の充 令和3年度～
順次実施
帯広開発建設部 実を図る
順次実施
警察、自衛隊、消防関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

項目、事項、内容

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

・共同点検に参加する

R3

引き続き
引き続き定期的に実施
定期的に実施引き続き
引き続き定期的に実施
定期的に実施

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫
帯広開発建設部⑮⑯⑰㉒
・連絡体制の構築、それに基づ 令和3年度～
警察、自衛隊、消防
順次実施㉓㉔㉕
き伝達訓練を実施
順次実施
ＮＨＫ、ＪＲ㉖
北海道電力(株)電源開発(株)⑳

１９市町村・水害発生時に出動する機能
別消防団の拡充に向け、広報していく

令和3年度～
順次実施
順次実施

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・自主防災活動の普及に向けた財政的支援等を実施

令和3年度～
順次実施
順次実施

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

令和3年度～

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～
順次実施
順次実施

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び
訓練の実施

⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～
順次実施
画を作成
順次実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施

被災情報等の連絡体制の構築と情報共有を実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

・公共施設の防災機能の強化
・公共施設の防災機能の強化（役場（役場庁舎建替、下水道雨水
令和3年度～ 庁舎建替、下水道雨水管の整備、二管の整備、二線堤等の整備検線堤等の整備検討）
討）■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

・拠点施設を選定の上、必要に応じて情報提供する

30

令和3年度～
順次実施
順次実施

R4 R5 R6 R7

取組方針のフォローアップ
清水町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・防災無線戸別受信機の配布
率の向上
令和3年度～ 順次実施
・災害備蓄資材の確保充実

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部引き続き周知を行うとともに、訓練等に活用する。

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・まるごとまちごとハザードマップ
令和3年度～ 必要に応じて実施
整備に向けた検討を進める

各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部・過去に被害を受けた河川について、防災マップに表示し周知 令和3年度～ 必要に応じて実施を図る

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

令和3年度～ 必要に応じて実施

令和3年度～
未実施
順次実施

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～順次実施ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・洪水の特徴や防災知識に係る住民チラシの配布を行う
・町内学校での防災学校の実
施

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・住民と連携した防災訓練の実 令和3年度～
順次実施
施に向けた取組を推進する
順次実施

31

令和3年度～
順次実施
順次実施

取組方針のフォローアップ
清水町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

R3

令和3年度～
順次実施
順次実施

・例年実施している町の広報誌
令和3年度～の防災に係る特集に、洪水を
順次実施
順次実施
テーマにした内容を加える

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部
ＮＨＫ

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

・登録制メール・登録制電話・登録制FAXを活用し洪水予報
引き続き実施 引き続き実施等の迅速な情報発信を行う
・防災無線やメール等による情報発信の強化・現行水防計画は平成２６年度改定されたものであるが、洪水浸水想定区域の見直しにより改訂を行う
令和3年度～
順次実施
・避難指示等の判断・伝達計
順次実施
画（水害編）の作成
水防計画・避難指示等の判断・伝達計画を必要に応じて市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図を基に見直し 令和3年度～
順次実施
を行い、避難場所の充実を
順次実施
図っていく

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察・担当課と調整し、要配慮者施設における避難確保計画の作
令和3年度～ 順次実施
成支援、訓練の実施を検討す
る

32

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

取組方針のフォローアップ
清水町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

令和3年度～
順次実施
順次実施

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～
順次実施
順次実施

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

引き続き
順次実施
定期的に実施水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

・河川管理者との共同点検に
参加する

引き続き
引き続き実施
定期的に実施

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
令和3年度～⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 ・連絡体制の構築と整備を行う
順次実施
順次実施
㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)⑳

１９市町村

・町内の事業所の協力を得な
がら団員の確保に努める

令和3年度～
順次実施
順次実施

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・洪水に対する基礎知識の普及とそれに対する備えの必要性を啓蒙し、自主防災組織の育成を図る

令和3年度～
順次実施
順次実施

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

令和3年度～ 順次実施

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～
順次実施
順次実施

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～
順次実施
画を作成
順次実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

・拠点施設を選定の上、伝達する

33

令和3年度～
順次実施
順次実施

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

取組方針のフォローアップ
芽室町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・同報系防災行政無線を整備
戸別端末（防災ラジオ）をし、戸別端末を配付希望世帯 令和3年度～
配付希望世帯へ配付へ配付。

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・洪水ハザードマップの作成と周知

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された
令和3年度～
段階で、作成の必要性を検討する。

各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部・浸水実績を記載した資料を作成し、周知を図る

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

令和3年度～ 洪水ハザードマップの周知

令和3年度～

防災行動計画（タイムライ
令和3年度～ ン）を用いた災害対策本部
順次実施 訓練の実施

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
出水を想定し、関係機関と各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
連携した情報伝達訓練をものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・町民向け講習会を活用して洪水災害について説明する

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察、消防

新型コロナウイルス感染症
・住民と連携した防災訓練の実 令和3年度～の影響により、訓練は未実施に向けた取組を推進する
順次実施
施

34

引き続き実施

防災出前講座や防災教育を実施

取組方針のフォローアップ
芽室町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7①③

・町広報誌や出前講座などを
・町広報誌や出前講座な
１８市町村
活用して、防災に係る言葉のどを活用して、防災に係る十勝総合振興局 意味や、発令内容による身の言葉の意味や、発令内容
釧路地方気象台 危険度などを周知
引き続き実施 による身の危険度などを周帯広開発建設部 ・飼育動物などの避難所での知
消防、電源開発(株) 取り扱い等を周知
・マイ・タイムラインの普及
・マイ・タイムラインの普及促進
促進

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

・関係機関と協力して対応する

令和3年度～ 関係機関と協力し対応す順次実施 る

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

登録制メール、戸別端
・登録制メール、戸別端末、町末、町HP、Facebook、ＬＩＮ
HP、Facebook、緊急速報メー 引き続き実施
Ｅ、緊急速報メールなどをルなどを活用した情報提供
活用した情報提供

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

避難情報を登録制メー・避難情報を登録制メール、戸ル、戸別端末、町HP、別端末、町HP、Facebook、緊 引き続き実施
Facebook、ＬＩＮＥ、緊急速急速報メールなどにて配信
報メールなどで配信

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察
消防・避難指示等の判断・伝達計
画（水害編）の作成
・災害時における河川の情報
避難情報に関するガイドラ
令和3年度～の共有方法等について、協議・インの改正に伴い、地域防
順次実施
調整する。
災計画を改正・避難所開設・運営マニュアルを策定するの見直し

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る想定最大規模の洪水に係
令和3年度～
浸水想定区域図が公表された
る浸水想定区域図が公表
順次実施
段階で見直しされた段階で見直し②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組を促進する福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

35

令和3年度～ 今後も継続した取り組みの順次実施 促進

取組方針のフォローアップ
芽室町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

通行止め情報等の入手の令和3年度～
ため道路管理者と連携を順次実施
図る

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～
水防資機材の充実を図る
順次実施

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防引き続き
水防訓練に参加する
定期的に実施水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

引き続き共同点検に参加
定期的に実施

令和3年度～ 連絡体制の構築、それに順次実施 基づき伝達訓練を実施

北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・拡充を検討する

令和3年度～
今後も拡充を検討する
順次実施

防災に係る出前講座の実施や「めむろ共助の会」を
令和3年度～
・育成のための方策を検討する
設立し、自主組織組織の順次実施
設立や防災リーダーの育成に繋げている㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

令和3年度～

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～ 関係機関と共同した体制
順次実施 の確認

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～ 関係機関と共同した排水画を作成
順次実施 計画の作成

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施

被災情報等の連絡体制の構築と情報共有を実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

・拠点施設を選定の上、伝達する

36

対象となる施設に対し、防令和3年度～ 災体制の整備を呼び掛順次実施 け、避難確保計画の作成
及び訓練の実施

取組方針のフォローアップ
中札内村
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・防災行政無線のアナログをデ・防災行政無線のアナログ
ジタル化に実施済
令和3年度～ をデジタル化に実施済・備蓄資材庫の整備・備蓄資材庫の整備

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・洪水ハザードマップの整備促
進

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図を基に洪水ハ 平成29年度
ザードマップを作成と周知各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

令和3年度～

・洪水ハザードマップの整
備促進

・避難訓練等の実施
令和3年度～ ・避難指示に着目した防順次実施 災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台・出水を想定し、関係機関
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～と連携した情報伝達訓練
ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
を実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・十勝川千代田実験水路
・十勝川千代田実験水路見学 令和3年度～
見学会実施（対象：小学会実施（対象：小学生、自主防 （関係団体と生、自主防災組織代表
災組織代表等）
協議必要）
等）

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・自主防災組織の組織化拡大

37

令和3年度～ ・自主防災組織の組織化
順次実施 拡大

取組方針のフォローアップ
中札内村
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)令和3年度～ ・関係機関が行う水防講
順次実施 習会に参加

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)令和3年度～ ・広報紙を活用した水害等順次実施 の対策周知

ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

・広報紙を活用した水害等の対策周知

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ・防犯等のメール登録者を増やす取組継続引き続き実施洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・避難勧告指示をLアラーム、
エリアメールで配信

令和3年度～ ・避難勧告指示をLアラー
順次実施 ム、エリアメールで配信

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防・札内川ダムの放流量を踏まえた、地域防災計画や防災マ
ニュアル（職員用）の見直し、
避難指示判断・伝達計画（水害編）の作成・防災訓練等の実施

・札内川ダムの放流量を踏まえた、地域防災計画
や防災マニュアル（職員
令和3年度～
用）の見直し、避難指示判
順次実施
断・伝達計画（水害編）の作成
・防災訓練等の実施

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る・想定最大規模の洪水に浸水想定区域図を基に洪水ハ係る浸水想定区域図を基
令和3年度～
ザードマップを作成し、一部見に洪水ハザードマップを作
直しを検討
成し、一部見直しを検討

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・対象施設の取組促進

38

・防犯等のメール登録者を増やす取組継続

令和3年度～
・対象施設の取組促進
順次実施

取組方針のフォローアップ
中札内村
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

・道路管理者との連携強化

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

令和3年度～ ・道路管理者との連携強順次実施 化

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～ ・水防資機材の充実を図順次実施 る関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

引き続き・水防訓練に参加する
定期的に実施水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

引き続き・共同点検に参加する
定期的に実施

令和3年度～ ・連絡体制の構築、それに順次実施 基づき伝達訓練を実施

北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・消防団員の拡充推進

令和3年度～
・消防団員の拡充推進
順次実施

・自主防災組織の組織化拡大

令和3年度～ ・自主防災組織の組織化
順次実施 拡大㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

令和3年度～

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～ ・関係機関と共同して、体順次実施 制を確認する

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～ ・関係機関と共同して、排画を作成
順次実施 水計画を作成

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施

・被災情報等の連絡体制の構築と情報共有を実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

・公共施設の防災機能の強化

令和3年度～

・自衛水防組織化推進
・避難訓練の実施

令和3年度～ ・自衛水防組織化推進
順次実施 ・避難訓練の実施■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

39

取組方針のフォローアップ
池田町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・アナログ式防災行政無線から・防災無線基地局を整備
デジタル式に更新を図るととも
令和3年度～ 済。
に、個別受信機の整備を行う。
・防災備蓄品を整備済
・備蓄資材庫の整備

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図の公表及び土砂災害警戒区域等の指定が全てなされた段階で作成と周知を行う

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・まるごとまちごとハザードマップ
令和3年度～ 実施済
整備促進

各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

令和3年度～ 今年度作成

令和3年度～ 避難訓練の実施を検討
順次実施 実施に向けた準備

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～実施の検討ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・自主防災組織等による研修会を活用し説明を行う

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・自主防災組織の設立や活動 令和3年度～ 自主防災組織の設立や活支援を行う
順次実施 動支援を行う

40

令和3年度～
実施の検討
順次実施

取組方針のフォローアップ
池田町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

①③

１８市町村
十勝総合振興局 ・関係機関が行う水防講習会
令和3年度～
釧路地方気象台 に参加
実施の検討
順次実施
帯広開発建設部 ・マイ・タイムラインの普及促進
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

・ＨＰ等を通じた広報の充実を
図る

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

令和3年度～
実施の検討
順次実施

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・「Yahoo！防災速報」等のスマホアプリの導入を呼びかける・防災メール、防災行政情報伝達システム、防災行政無線等を活用した情報発信の強化

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防・現行水防計画は古い計画のため、改訂を行う
・避難指示等の判断・伝達計
令和3年度～ 地域防災計画の改正を行画（水害編）の作成
順次実施 う・避難所運営マニュアル、職員
初動対応マニュアルの整備及び防災訓練の実施

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・避難路、避難場所の整備や避難計画の見直し

平成28年度～ 平成30年 避難所の見直しを検討
度

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組を促進する

令和3年度～ 全施設作成を目指し取組
順次実施 を進める

41

自主防災組織の研修会等
令和3年度～ で、防災速報アプリの導入の呼びかけを実施

取組方針のフォローアップ
池田町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

通行止め情報等の入手の令和3年度～
ため道路管理者と連携を順次実施
図る

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～
水防資機材の整備済
順次実施

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

引き続き
実施の検討
定期的に実施水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

引き続き
水防連絡協議会下流地
定期的に実施 方部会合同巡視に参加

令和3年度～
実施の検討
順次実施

北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・消防団（水防団）への加入について、ＨＰ等を用いて広報を行う

令和3年度～
実施済
順次実施

・自治会等の会議において組
令和3年度～
織設立に向けた支援内容の説
制度周知の実施
順次実施
明を行う

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

令和3年度～ 実施の検討

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～ １１月の大雨災害時にポン順次実施 プ車を要請した関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～
実施の検討
画を作成
順次実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

・施設耐水化の促進を検討する

令和3年度～
実施の検討
順次実施

・拠点施設を選定の上、伝達する

令和3年度～
実施の検討
順次実施■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

42

取組方針のフォローアップ
幕別町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・幕別地区の防災無線の導入（令和３年度から運用開始）

令和3年度～

・令和３年４月１日防災行
政無線運用開始

・出前講座により住民への周知をしている。

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水ハザー
ドマップは令和２年７月全戸へ配布済み。出前講座などを通じて住民へ内容を周知していく。

令和3年度～

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・避難所表示看板の更新等と合わせてまるごとまちごとハ
ザードマップの整備に取り組む。

・R3.11まるごとまちごとハ
令和3年度～
ザードマップの看板を設置
順次実施（全33箇所）各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部・中小河川の浸水想定区
・洪水氾濫危険区域図の活用
域指定後に避難所等の見
令和3年度～
による地域防災計画の見直し直しも含め対応（R5年度予定）

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の策定
及び精度向上に参画

・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）
令和3年度～
は、策定・公表済み。
順次実施
・水害を想定した避難訓練は実施していない。

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
・Ｒ3.11時点では未実施ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・水害についての出前講座
・新たな情報があれば、住民を
令和3年度～ は実施しているため、新た対象にした出前講座で周知を順次実施 な情報があれば合わせて図る
周知していく。

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・自主防災組織の設立に向けた支援を行う43

・自主防災組織１組織設
令和3年度～
立、現在２地区で設立に順次実施
向けて検討中

取組方針のフォローアップ
幕別町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7①③

・関係機関が行う水防講習会
１８市町村
に参加
十勝総合振興局
・緊急速報メール配信訓練の 令和3年度～ コロナ禍により実施できて釧路地方気象台実施
順次実施 いない。
帯広開発建設部・マイ・タイムライン作成講習会
消防、電源開発(株)を実施し、普及促進を図る。

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

・ＨＰや広報紙等を通じて広報の充実を図る

・ＨＰや広報紙等で防災に
令和3年度～
関する記事を毎月掲載し
順次実施
ている。

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ・防災行政無線、ＬＩＮＥ、・防災行政無線、LINE、防災情
令和3年度～ 防災情報メールを活用し報メールを活用した情報の配順次実施 迅速に情報を配信する体信制となっている。

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ・防災行政無線、LINE、防・防災行政無線、LINE、防災情
災情報メールを活用し迅
引き続き実施報メールを活用して配信
速に情報を配信する体制となっている。

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察
消防・避難指示等の判断・伝達計
・年度内に災害対策基本
画（水害編）の作成
法の一部改正に伴う防災・災害対応マニュアルの早期計画及び水防計画の見直
令和3年度～
見直し及び本部運営訓練等をしを実施する予定。
順次実施
実施
・職員向けの避難所運営
河川管理者の有する情報の共マニュアル等の見直しを実有方法等を検討する
施。

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・中小河川の浸水想定区
・想定最大規模の洪水に係る
令和3年度～ 域指定後に避難所等の見
浸水想定区域図に基づき見直順次実施 直しも含め対応（R5年度し予定）

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組を促進する

44

・避難確保計画作成を促進し、作成率100％となっ
令和3年度～
た。
順次実施
・訓練等の実施を促進していく。

取組方針のフォローアップ
幕別町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

令和3年度～
・引き続き連携していく。
順次実施

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～ ・必要に応じて水防資機順次実施 材を調達していく。

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

引き続き・今年度の水防演習は延定期的に実施 期

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

引き続き・共同点検に参加した。
定期的に実施

令和3年度～ ・情報伝達訓練は実施し順次実施 ていない。

北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・当町では水防団を置いて・町ＨＰや広報紙での募集を行
令和3年度～ いないことから消防団が兼うなど、組織の維持・拡充に向順次実施 務している。消防団の募集
けた取組を検討するはＨＰに掲載している。
・自主防災組織の設立及び育成のための方策を検討する

・町内の防災士や北海道
令和3年度～
地域防災マスターとの意
順次実施
見交換会を開催した。

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防・関係機関との連絡体制は構築されているため、発令和3年度～ 災時には情報共有により効果的な救助活動につなげる。

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

・今年度、実際に排水ポンプ車を要請した場面があっ
令和3年度～た。引き続きスムーズな対順次実施
応が出来るよう連絡体制を確認する。

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～ ・引き続き排水計画の作画を作成
順次実施 成について検討していく。

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

・施設耐水化を検討する

令和3年度～ ・引き続き耐水化を検討し順次実施 ていく。

・拠点施設を選定の上、伝達する

・引き続き各施設へのリス
令和3年度～
ク説明、情報提供を実施
順次実施
していく。

■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

45

取組方針のフォローアップ
豊頃町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る想定最大規模の洪水に係浸水想定区域図が公表された 令和3年度～ る浸水想定区域図が公表段階で作成と周知の予定
された段階で作成と周知

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された 令和3年度～
段階で整備各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部・浸水実績を記載した資料を作成し、周知を図る

令和3年度～

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・関係機関との情報伝達訓練
等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

関係機関との情報伝達訓
令和3年度～
練等の実施
順次実施

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
出水を想定し、関係機関と各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
連携した情報伝達訓練をものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・自主防災組織や学生等を対自主防災組織や小中学
令和3年度～
象とした防災教育を取り組んで生等を対象とした防災教
検討
いく
育を取り組む②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・地域自主防災組織の育成・強化

46

令和3年度～ 地域自主防災組織の育順次実施 成・強化

取組方針のフォローアップ
豊頃町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)令和3年度～ 関係機関が行う水防講習
順次実施 会等に参加

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)令和3年度～ ホームページ等により広報順次実施 の充実を図る

ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

・ホームページ等により広報の充実を図る

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

必要に応じて情報提供を実施

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ・プッシュ型の洪水予報等の情
豊頃町での洪水情報の配報発信を行っていく
令和3年度～ 信について広報紙による
・防災無線等を活用した情報
住民への周知発信の強化

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察
消防・避難指示等の判断・伝達計
画（水害編）の作成

避難勧告等の判断・伝達
令和3年度～ 計画（水害編）の作成及び順次実施 必要に応じ水防計画の改定気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図により避難所・避難路等のハザードマップの作成・見直しを実施する
・避難路の整備想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図により
令和3年度～
避難所・避難路等のハ順次実施
ザードマップの作成・見直しを実施する②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察・担当課と調整し、要配慮者施
令和3年度～ 担当課と調整し、取組を促設における訓練の実施を検討
順次実施 進するする

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

47

取組方針のフォローアップ
豊頃町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

通行止め情報等の入手の令和3年度～
ため道路管理者と連携を順次実施
図る

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
・水防団・河川管理者と協議し十勝総合振興局
引き続きながら適切に資機材の充実を定期的に確認、実施
帯広開発建設部
定期的に実施図る
警察、自衛隊、消防関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局 ・関係機関が行う水防訓練に
帯広開発建設部 参加する
警察、自衛隊、消防

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制を確保し、毎年情⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防報伝達網の確認を行う㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

引き続き共同点検に参加
定期的に実施引き続き関係機関が行う水防訓練
定期的に実施 に参加

令和3年度～ 連絡体制を確保し、毎年順次実施 情報伝達網の確認

北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

⑳

１９市町村

・町HP及び広報誌での募集を検討する

令和3年度～ 水防組織の維持・拡充に順次実施 向けた取組を推進

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・自主防災組織の育成・強化を図る

令和3年度～ 自主防災組織の育成・強順次実施 化を図る㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

令和3年度～

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関との連絡体制の確認

令和3年度～ 関係機関との連絡体制の順次実施 確認

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～ 関係機関と共同して、排画を作成
順次実施 水計画を作成を検討

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施

被災情報等の連絡体制の構築と情報共有を実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

・施設耐水化を検討する

令和3年度～
施設耐水化を検討中
順次実施

・拠点施設を選定の上、伝達する

令和3年度～ 必要に応じて情報提供を順次実施 実施■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

48

取組方針のフォローアップ
本別町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された 令和3年度～ 次年度更新予定。
段階で作成と周知の予定

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された 令和3年度～ 次年度整備予定
段階で整備各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

令和3年度～
災害図上訓練の実施。
順次実施

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
未実施ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・専門の講師を招き、浸水害の職員による防災教育の実
令和3年度～
対応につて防災教育を実施
施

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・自主防災組織の体制強化を
令和3年度～
図るため避難訓練及び研修会
未実施
順次実施
を実施

49

取組方針のフォローアップ
本別町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

令和3年度～
順次実施

・広報紙等で「避難準備情報」
発令時の対応など、洪水を令和3年度～ 未実施
テーマにした特集を図る

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・避難情報を緊急速報メール
にて配信
・防災行政無線を活用した情報発信の強化

引き続き実施 実施

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察
消防・避難指示等の判断・伝達計
画（水害編）の作成

令和3年度～

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る
令和3年度～ 地域防災計画修正に伴う浸水想定区域図が公表された順次実施 避難場所の見直し
段階で見直し福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組を促進する50

水害に対する、防災マニュ
アルの修正

令和3年度～ 関係施設への取り組み促
順次実施 進。

取組方針のフォローアップ
本別町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

令和3年度～
災害情報の共有等連携
順次実施

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

地域防災計画修正に伴う
令和3年度～
水防資機材の確認。充実
順次実施
を図る

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

引き続き・近隣町村の訓練に参加
定期的に実施水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

引き続き実施
定期的に実施

令和3年度～
未実施
順次実施

北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

⑳

１９市町村

・広報紙等で加入拡充を図る

令和3年度～ 広報、ポスター等での周順次実施 知①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・育成のための方策を検討する

令和3年度～
検討中
順次実施

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

大雨等被害が出た際の情
令和3年度～ 報伝達方法について検討
中

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～
順次実施

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～
画を作成
順次実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

・施設耐水化を検討する
・公共施設の防災機能の強化

令和3年度～
施設耐水化の検討
順次実施

・拠点施設を選定の上、伝達する

令和3年度～
拠点施設の選定
順次実施■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

51

取組方針のフォローアップ
浦幌町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・防災情報伝達システムの構
築〇防災情報伝達システムの構築
・令和３年７月より運用開
令和3年度～
始・LINE、メール、電話への一斉送信

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る〇ハザードマップ改訂業務
浸水想定区域図が公表された 令和3年度～を完了予定
段階で作成と周知の予定

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る〇ハザードマップ改訂業務
浸水想定区域図が公表された 令和3年度～
を完了予定
段階で整備

各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部・浸水実績を記載した資料を作成し、周知を図る

令和3年度～ 〇実績なし

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画〇避難所設営実技訓練（4/27）
・全職員対象 40名出
令和3年度～ 席順次実施 〇災害対策本部訓練（10/21）
・課長職級対象 14名
出席

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～〇実績なし
ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・関係機関と連携し、実施に向 令和3年度～〇実績なし
けて検討を進める
順次実施

52

取組方針のフォローアップ
浦幌町
取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

課題の
対応

取組機関

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察、消防

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)令和3年度～〇実績なし
順次実施

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)令和3年度～ 〇町広報誌を活用し、防順次実施 災情報を周知

ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)項目、事項、内容

R3〇上浦幌中央小学校防災講師（10/26）
・生徒及び教職員等対象 40名出席・自主防災組織の設立や活動 令和3年度～〇上浦幌寿大学教養講
支援を行う
順次実施
座講師（11/１）
・上浦幌地区高齢者対象 20名出席・ＨＰ等を通じた広報の充実を図る

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・避難情報を緊急速報メール
にて配信

引き続き実施 〇実績なし

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防・現行水防計画は古い計画のため、改訂を行う
・避難指示等の判断・伝達計
画（水害編）の見直し〇地域防災計画の改定
令和3年度～〇業務継続計画（BCP）の
順次実施
新規策定

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善

釧路地方気象台電源開発(株)⑥53

取組方針のフォローアップ
浦幌町
取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

課題の
対応

取組機関

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る
令和3年度～ 〇ハザードマップ改訂業務
浸水想定区域図が公表された順次実施 を完了予定
段階で見直し福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組を促進する〇災害対策基本法改定に
令和3年度～ 伴う福祉避難所の指定順次実施
・２箇所（保健福祉セン
ター、養護老人ホーム）

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る〇大雨警報等に伴う道
道・町道の通行止め情報
令和3年度～の周知
順次実施
・防災情報伝達システムを活用し一斉配信

項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

R3

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項〇池田河川事務所と合同
巡視（７/30）
引き続き・町２名（防災担当職
定期的に実施 員、浦幌消防職員）
・十勝川堤防（朝日）右岸側 水位観測地点

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～〇随時実施
順次実施

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

引き続き
〇実績なし
定期的に実施水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)令和3年度～〇実績なし
順次実施

・拡充を検討する

令和3年度～〇随時実施
順次実施

・育成のための方策を検討する

令和3年度～
〇実績なし
順次実施

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

令和3年度～ 〇実績なし

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～〇随時実施
順次実施

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～
〇実績なし
画を作成
順次実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活
動の実施

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

・施設耐水化の促進を検討す
る・公共施設の防災機能の強化

令和3年度～〇実績なし
順次実施

・拠点施設を選定の上、伝達する

令和3年度～〇実績なし
順次実施■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

54

取組方針のフォローアップ
上士幌町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・ハザードマップ（外水・内水）の整備促進

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された
令和3年度～ 検討の継続段階で、作成の必要性を検討する。

各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・関係機関に対する浸水想定区域図の最新状況の確認
令和3年度～
・Ｒ４更新予定の防災ガイ
ドマップ（ハザードマップ）の
予算計上

・Ｒ４更新予定の防災ガイ
・避難訓練等の実施
ドマップへのタイムライン掲
・避難指示に着目した防災行 令和3年度～
載による住民周知動計画(タイムライン)の制度向
順次実施
・各種防災訓練、教育を上に参画。
通じた啓発活動

１９市町村
十勝総合振興局
・Ｒ３導入運用の町一斉情
釧路地方気象台報配信システム（アットイン
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
フォカナル）を活用し防災ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
気象情報（警報以上）を住
ＮＨＫ、ＪＲ
民へ逐次、配信を実施
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・Ｒ３小学校、高校からの・出前講座等により防災教育を 令和3年度～
防災教育依頼にともない、実施
順次実施
学生への教育を実施

55

取組方針のフォローアップ
上士幌町
取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

課題の
対応

取組機関

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・自主防災組織の設立に向けた支援を行う。

・Ｒ３自主防災組織組成届
出制度を整備し４団体が令和3年度～
登録組
順次実施
・自主防災組織組成、登録に向けた支援を継続中

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加。
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)・Ｒ３関係機関が実施する
令和3年度～
各種協議会、研修会（Ｗｅ順次実施ｂ含む）へ参加

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)・Ｈ２８の音更川沿いの国
道冠水（黒石平）を例に防災教育へ反映令和3年度～
・大雨警報時には町一斉順次実施
情報配信システムにおいて川へ近づかないよう注
意喚起を実施ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)項目、事項、内容

・広報誌を活用し水害等の情報提供をしていく。

R3

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・町一斉情報配信システム、
緊急速報メールを活用した情報提供。

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防・水防計画等については、必要があれば見直しを実施してい
令和3年度～ ・上士幌町地域防災計画
く。
順次実施 の修正箇所の検討
・避難指示等の判断・伝達計
画(水害編)の作成

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部引き続き実施・町一斉情報配信システ
ムを活用した情報提供継続中・利用者促進の周知活動

・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された 令和3年度～ ・浸水想定区域図の最新段階で、作成の必要性を検討
順次実施 状況の確認作業する。

56

取組方針のフォローアップ
上士幌町
項目、事項、内容

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理者との連携取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

課題の
対応

取組機関

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察・担当課と調整し、要配慮者施・福祉避難所の整備に係
令和3年度～
設における訓練の実施を検討る事項を保健福祉課とＷ順次実施する。
ｅｂ研修などで認識共有

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る。

R3

令和3年度～ ・平素からの道路管理者と順次実施 の連携を維持

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る。
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防・Ｒ３防災資機材及び備蓄
平成30年度品を分散保管から一カ所～に集積するように見直し実順次実施
施関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する。
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

引き続き・関係機関が実施する水
定期的に実施 防訓練への参加を継続

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

・共同点検に参加する。

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)引き続き・担当部署の確認及び点
定期的に実施 検実施時期等の把握

・ダム管理者等との連絡態
令和3年度～ 勢の確立済み
順次実施 ・ダム放流時等逐次、連絡受け

・条例の規定に基づき、消防団
・消防署担当で消防団（水令和3年度～(水防団)への加入について、防団）の維持、募集を継続
順次実施
HPや広報誌で募集を図る。
中・出前講座等により自主防災組織の設立、育成に向けた支援を実施。

令和3年度～ ・自主防災組織組成活動
順次実施 と並行して支援を継続中

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

令和3年度～

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する。

・総合振興局を通じて災
令和3年度～
害派遣調整等について行
順次実施
う旨を確認済み

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・町としての必要性の検討
・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～ と他市町村で行う場合の画を作成
順次実施 排水作業の研修（見識の取得）

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施

・各種システム及び電話機能の維持を継続中■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

・拠点施設を選定の上、伝達する。

57・Ｒ３浸水想定区域内の拠
令和3年度～
点施設整備なし
順次実施
・建築関係の情報収集

取組方針のフォローアップ
鹿追町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・防災行政無線のアナログをデ
他の情報伝達手段も含
令和3年度～
ジタル化へ検討
め、継続協議中

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る・想定最大規模の洪水に浸水想定区域図が公表された係る浸水想定区域図が公
令和3年度～
段階で、作成の必要性を検討表された段階で、更新のする必要性を検討する

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る・想定最大規模の洪水に浸水想定区域図が公表された係る浸水想定区域図が公
令和3年度～
段階で、整備の必要性を検討表された段階で、整備のする必要性を検討する各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

令和3年度～ 防災行動計画（タイムライ
順次実施 ン）の策定に向けた検討

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
情報伝達訓練の実施ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・関係機関と連携し、実施に向 令和3年度～ 関係機関との協力体制のけて検討を進める
順次実施 構築と実施に向けた検討

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・地域自主防災組織の育成・
強化

58

自主防災組織の強化に向
令和3年度～
けた研修会の開催に向け
順次実施
た検討

取組方針のフォローアップ
鹿追町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)令和3年度～ ・関係機関が行う水防講
順次実施 習会に参加

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)町広報紙等を活用した防令和3年度～
災・減災に関する情報提順次実施
供ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

・ＨＰや広報紙を活用し水害等の情報提供をしていく

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・避難情報を緊急速報メール
にて配信

緊急時には、町アプリ等情引き続き実施 報伝達システムを活用した避難情報等を配信する

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防・水防計画が古く、更新されていない為、見直し等を検討

令和3年度～ 地域防災計画の見直しに順次実施 向けた検討

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る想定最大規模の洪水に係浸水想定区域図が公表された 令和3年度～ る浸水想定区域図が公表段階で、作成の必要性を検討
順次実施 された段階で、更新の必する要性を検討する福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組を促進する59

令和3年度～
取組を促進する
順次実施

取組方針のフォローアップ
鹿追町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

通行止め情報等の入手の令和3年度～
ため道路管理者と連携を順次実施
図る

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
消防署・消防団（水防・消防署・消防団（水防団）・河十勝総合振興局
令和3年度～ 団）・河川管理者と協議し川管理者と協議しながら適切
帯広開発建設部
順次実施 ながら適切に資機材の充に資機材の充実を図る
警察、自衛隊、消防
実を図る

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

・共同点検に参加する

令和3年度～
共同点検に参加する
順次実施

令和3年度～
水防訓練への参加促進
順次実施

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
令和3年度～ 連絡体制の再確認と訓練⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 ・連絡体制の構築と整備を行う
順次実施 への参加㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)⑳

１９市町村

・消防団（水防団）への加入について、広報誌を用いて募集を行う

消防団（水防団）への加入
令和3年度～
について、広報紙等により順次実施
募集を行う。

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・自主防災組織の育成・強化を図る

自主防災組織の強化に向
令和3年度～
けた研修会開催に向けた
順次実施
検討

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

被災情報等の連絡体制の令和3年度～ 確認と必要に応じて情報共有を実施する訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～ 関係機関と共同して、体順次実施 制を確認する

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～ 関係機関と共同して、排画を作成
順次実施 水計画作成に向けた検討

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

・拠点施設を選定の上、伝達する

60

浸水想定区域内のリスク
令和3年度～
確認と必要な情報提供を順次実施
行う

取組方針のフォローアップ
更別村
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る・想定最大規模の洪水に浸水想定区域図が公表された 令和3年度～ 係る浸水想定区域図が公段階で、作成の必要性を検討
順次実施 表された段階で、作成のする必要性を検討する

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る・想定最大規模の洪水に浸水想定区域図が公表された 令和3年度～ 係る浸水想定区域図が公段階で、作成の必要性を検討
順次実施 表された段階で、作成のする必要性を検討する各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

R3年度に実施した町村か
令和3年度～
ら避難訓練方法を学び新順次実施
年度に実施予定

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
R3年度に実施した町村か各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
ら避難訓練方法を学び新ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
年度に実施予定
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部防災計画の見直しに併せ・出前講座等により防災教育を 令和3年度～て防災マップを新年度に
実施
順次実施
作成予定

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

R3年度に実施した町村か・住民と連携した防災訓練の実 令和3年度～
ら避難訓練方法を学び新施に向けた取組を推進する
順次実施
年度に実施予定

61

取組方針のフォローアップ
更別村
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

・関係機関が行う水防講
令和3年度～
習会が無かったため、新順次実施
年度に周知予定

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・避難情報を緊急速報メール
にて配信

引き続き実施市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防・村地域防災計画や防災マ
ニュアル（職員用）の作成、見直し

・村地域防災計画や防災
令和3年度～ マニュアル（職員用）の作順次実施 成、見直しを新年度で実施

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る・想定最大規模の洪水に浸水想定区域図が公表された 令和3年度～ 係る浸水想定区域図が公段階で、作成の必要性を検討
順次実施 表された段階で、作成のする必要性を検討する福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察・担当課と調整し、要配慮者施防災計画を見直した段階
令和3年度～
設における訓練の実施を検討
で、福祉避難所における順次実施
する避難訓練を実施予定

62

・避難情報を緊急速報
メールにて配信

取組方針のフォローアップ
更別村
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7・通行止め情報等の入手
令和3年度～のため道路管理者と連携
順次実施
を図る

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～ 必要に応じて水防資機材順次実施 を購入予定

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

引き続き
周防訓練がある場合、参定期的に実施 加する予定

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

引き続き共同点検がある場合、参定期的に実施 加する予定

連絡体制の構築、それに令和3年度～
基づき伝達訓練を実施予順次実施
定北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

⑳

１９市町村

・消防団（水防団）への加入について、ＨＰ等を用いて広報を行う

令和3年度～ 欠員が出た場合、広報等
順次実施 で募集予定

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・育成のための方策を検討する

令和3年度～
育成のための方策を検討
順次実施

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

被害発生した場合、被災
令和3年度～ 情報等の連絡体制の構築と情報共有を実施予定

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～ 関係機関と共同して、体順次実施 制を確認する

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～ 防災計画の見直しに併せ画を作成
順次実施 て排水計画を作成予定

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

・拠点施設を選定の上、必要に応じて情報提供する

63

令和3年度～ 浸水想定区域の選定を検順次実施 討取組方針のフォローアップ
大樹町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)防災行政無線のデジタル化

防災行政無線デジタル化
令和3年度～ 完了 ４月１日から運用開始

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・浸水想定区域に基づき、洪水に係る浸水想定区域図に避難方法等の見直し及び基づいたハザードマップの整備 令和5年度～ ハザードマップの予算化をと周知
検討（町内１１河川対象）

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
継続実施ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・自主防災組織の設立・支援、設立に至らない地域への支援

64

継続実施

取組方針のフォローアップ
大樹町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

随時

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・避難情報をＬアラート、緊急速報メールで配信

継続実施

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防・水防計画の見直しを行う。

令和3年度

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・浸水想定区域が示された場合に検討する

令和3年度

・浸水想定区域が示された場合に検討、避難方法等の見直し及びハザード
マップの予算化

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組みを促進する

令和3年度

継続実施

65

順次実施

取組方針のフォローアップ
大樹町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

継続実施

R3

継続実施

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～ 継続実施

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～ 継続実施

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

令和3年度～ 継続実施

令和3年度～
継続実施
順次実施

北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

⑳

１９市町村

・広報紙等で加入拡充を図る

令和3年度～ 継続実施

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)育成のための方策を検討する

令和3年度～ 継続実施

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

令和3年度～ 継続実施

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して体制を確
令和3年度～ 継続実施認する関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して排水計画を作成

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

66

令和3年度～ 継続実施

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

取組方針のフォローアップ
広尾町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
出水を想定し、関係機関と各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
連携した情報伝達訓練をものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・自主防災組織の設立に向けた支援を行う67

必要に応じ、説明会を開
令和3年度～
催し、設立に向けた支援を順次実施
実施

取組方針のフォローアップ
広尾町
課題の
対応

取組機関

①③

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)項目、事項、内容

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・緊急速報メール、防災無線等を活用した情報発信

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防・水防計画等については、必要 平成30年度
必要があれば見直しを実があれば見直しを実施してい
～
施
く。
順次実施

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察68

緊急速報メール、防災無
令和3年度～
線等を活用した情報発信
順次実施
を実施

取組方針のフォローアップ
広尾町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

平成３０年度～

令和3年度～ 連絡体制の検討や伝達訓順次実施 練を順次実施

北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

⑳

１９市町村

・消防団（水防団）への加入について、ＨＰ等を用いて広報を行う

令和3年度～ ＨＰや広報誌を用いて消防順次実施 団員募集記事を掲載

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・自主防災組織の育成・強化
を図る

・防災訓練の実施
令和3年度～
・現時点で交付金交付実
順次実施
績なし

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

69

令和3年度～ 随時検討・実施

取組方針のフォローアップ
足寄町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・災害備蓄資材の確保充実

・災害備蓄資材の購入
令和3年度～ ・避難所資材の充実（コロナ対応資材）

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・洪水ハザードマップの更新検
討

令和3年度

・洪水浸水想定区域図の更新時期に合わせて更新を予定

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・整備の必要性を検討

令和3年度

・検討中
（現段階では必要なし）

各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

令和3年度～ ・避難訓練実施要領を
順次実施
検討

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～ 関係機関が実施する情報
ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施 伝達訓練に参加
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察、消防・広報誌で、自主防災組
・自主防災組織の設立や活動 令和3年度～ 織に関する記事を掲載
支援を行う
順次実施 ・自治体に、活動のための参考資料を提供70

取組方針のフォローアップ
足寄町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)令和3年度～ ・役場職員（防災担当者）
順次実施
が講習会等に参加

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)令和3年度～ ・足寄町ＨＰの情報を充実
順次実施
関係機関の情報をリンク

ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

・ＨＰ等を通じた広報の充実を図る

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

・防災情報メールを活用した情・防災無線と連動して足寄報提供
令和3年度～
町ＨＰに放送内容がリアル
・実効性のある情報伝達手法
順次実施
タイムでアップの検討

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ・エリアメール配信体制を
・防災情報メールを活用した情 令和3年度～ 維持
報提供
順次実施 ・防災情報メールの活用について検討

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察
消防・避難指示等の判断・伝達計
画（水害編）の作成
・災害対応マニュアルの早期見直し及び本部運営訓練等を実施
河川管理者の有する情報の共有方法等を検討する
・地域防災計画、水防計画、

令和3年度

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・コロナ禍等に対応した避難所の見直し検討

令和3年度～ ・密を避けるための避難所
順次実施 運営を検討

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組を促進する

令和3年度～ ・避難所検討を福祉課と順次実施 連携して実施

71

・地域防災計画等の見直しを実施取組方針のフォローアップ
足寄町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

令和3年度～
平素から連携順次実施

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
・水防資機材の充実を図る
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

水防資機材の購入及び令和3年度～
機材の点検を計画的に順次実施
実施

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～ ・来年度の訓練参加を
順次実施
調整中

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

令和3年度～ 点検時期・内容により順次実施 共同点検の参加を調整

令和3年度～
連絡体制を維持順次実施

北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・拡充を検討する

令和3年度～
拡充を検討
順次実施

・自主防災組織の設立及び育成のための方策を検討する

令和3年度～ 自主防災組織育成の順次実施 要領等を検討

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防連絡体制を維持し、
令和3年度～ 荒天時等の被害状況等を情報共有を実施

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認する

令和3年度～
体制を維持
順次実施

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～
・現状を確認
画を作成
順次実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

・施設耐水化を検討する
・公共施設の防災機能の強化

令和3年度～
・必要性を検討
順次実施

・拠点施設を選定の上、伝達する

浸水想定区域内の要配慮
令和3年度～
者利用施設に対し、リスク
順次実施
説明を実施

■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

72

取組方針のフォローアップ
陸別町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・防災行政無線のデジタル化

継続実施

Ｒ4年度より整備に向けて検討中

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された段階で作成と周知の予定

令和3年度

必要に応じて整備を検討

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された
段階で整備

令和3年度

必要に応じて整備を検討

各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・避難訓練等の実施
・避難指示に着目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画

令和3年度～
順次実施
順次実施

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～ 北海道との災害連絡通信ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施 訓練に参加
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部・専門の講師を招き、浸水害の 令和3年度～
対応について防災教育を実施
順次実施

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

・自主防災組織の設立に向け 令和3年度～
た支援を行う順次実施

73

取組方針のフォローアップ
陸別町
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関が行う水防講習会
釧路地方気象台に参加
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)令和3年度～
順次実施

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)令和3年度～
順次実施

ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

・広報紙等を活用し水害等の情報提供をしていく

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図が公表された 令和3年度～
必要に応じて整備を検討
段階で見直し順次実施
・避難施設の増強

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・取組を促進する。

・水防計画について、必要があ 令和3年度～
れば見直しを実施していく
順次実施

74

令和3年度～ 該当施設に対し、避難確順次実施 保計画作成を促進

取組方針のフォローアップ
陸別町
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連絡を図る。

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

令和3年度～
順次実施

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局 ・水防資機材の充実を共同点
帯広開発建設部 検に参加する
警察、自衛隊、消防

令和3年度～
順次実施

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

令和3年度～
順次実施

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

・共同点検に参加する

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・連絡体制の構築、それに基⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防
づき伝達訓練を実施する㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ

令和3年度～
順次実施

令和3年度～
順次実施

北海道電力(株)電源開発(株)市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)・消防団員の拡充推進

令和3年度～
町広報等による取組継続
順次実施

・育成のための方策を検討する

令和3年度～
取組継続
順次実施

㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防

令和3年度～

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防・関係機関と共同して、体制を確認

令和3年度～
順次実施

関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・関係機関と共同して、排水計 令和3年度～
必要に応じて整備を検討
画を作成
順次実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

・公共施設の防災機能の強化

避難所（交流センター）新
令和3年度～ 築
防災備蓄等の強化

・拠点施設を選定の上、伝達する

令和3年度～
順次実施■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

75

取組方針のフォローアップ
北海道警察釧路方面本部・各警察署
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・関係機関と連携した訓練へ参加する。
・避難指示に注目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画する。

継続実施

・関係機関と連携した訓練へ参加する。
・避難指示に注目した防災行動計画（タイムライン）の精度向上に参画する。

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台・出水を想定し、関係機関
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～と連携した情報伝達訓練
ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
を実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察、消防・関係機関と連携した訓練の実施、参加する。

76

継続実施・関係機関と連携した訓練の実施、参加する。
・地域住民に対する防災講話を実施する。

取組方針のフォローアップ
北海道警察釧路方面本部・各警察署
課題の
対応

取組機関

①③

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)項目、事項、内容

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

・防災の取組に関する情報を警察のホームページ内で共有
する。

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

継続実施

・防災の取組に関する情報を警察のホームページ
内で共有する。

・計画作成に必要な助言と協
力をする。

継続実施

・計画作成に必要な助言と協力をする。

・自治体との情報共有、訓練へ参加する。

継続実施

・自治体との情報共有、訓練へ参加する。

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

77

取組方針のフォローアップ
北海道警察釧路方面本部・各警察署
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期
・道路交通の円滑に資する道
路管理者との情報共有及び連
携をする。

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

継続実施

・道路交通の円滑に資す
る道路管理者との情報共有及び連携をする。

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
・水防資機材の充実、維持及十勝総合振興局
び減災協議会での情報共有を
帯広開発建設部行う。
警察、自衛隊、消防

継続実施

・水防資機材の充実、維持及び減災協議会での情報共有を行う。

関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する。
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

継続実施

・水防訓練に参加する。

継続実施

・情報伝達訓練に参加する。

令和3年度～

・被災情報等の連絡体制の構築と情報共有を実施

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 ・情報伝達訓練に参加する。
㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)㉒

１９市町村
十勝総合振興局 ・被災情報等の連絡体制の構
帯広開発建設部 築と情報共有を実施
警察、自衛隊、消防訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

78

取組方針のフォローアップ
陸上自衛隊第5旅団
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

１９市町村
十勝総合振興局 ・出水を想定し、関係機関と連
釧路地方気象台 携した情報伝達訓練に参加す
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 る。
令和3年度～ 関係機関が主催する訓練
ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 ※任務等への影響のない範囲
順次実施 に参加する
ＮＨＫ、ＪＲ
で訓練へ参加
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

79

取組方針のフォローアップ
陸上自衛隊第5旅団
課題の
対応

取組機関

①③

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)項目、事項、内容

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察

80

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

取組方針のフォローアップ
陸上自衛隊第5旅団
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施㉙

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施㉑

関係機関が連携した水防訓練を継続実施⑳

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部自衛隊

・共同点検に参加する。
関係機関が主催する共※任務等への影響のない範囲 令和3年度～
同点検に参加するで共同点検へ参加

・関係機関（開発局）、市町村
災害派遣において迅速
１８市町村等と情報を共有して、各機関
な救助活動ができるように
十勝総合振興局
等が保有している資機材を基 令和3年度～ 水防・人命救助・捜索資帯広開発建設部に、災害派遣時における災害機材の取り扱い要領を演
警察、自衛隊、消防
派遣活動の資とする。
練・各市町村、関係機関からの
１９市町村
要請に基づき水防訓練へ参加
十勝総合振興局 する。
関係機関が主催する訓令和3年度～
帯広開発建設部 ※任務等への影響のない範囲
練に参加する。
警察、自衛隊、消防 で水防訓練へ参加

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部 ・情報伝達訓練に参加する。
令和3年度～ 関係機関が主催する情⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 ※任務等への影響のない範囲
順次実施 報伝達訓練に参加する㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
で訓練へ参加
北海道電力(株)電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)㉒

１９市町村
・関係機関及び市町村と連携
十勝総合振興局 を図り、情報共有して、被害発帯広開発建設部 生時に効果的な災害派遣活
警察、自衛隊、消防 動（救助活動）の資とする。

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

81

令和3年度～

連絡協議会等に参加し、連絡体制を確認

取組方針のフォローアップとかち広域消防局
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台・出水を想定し、関係機関と連・出水を想定し、関係機関
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部
令和3年度～
携した情報伝達訓練に参加すと連携した情報伝達訓練
ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防順次実施
る。
に参加する。
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察、消防

・市町村主催の防災訓練に参
加する。

82

引き続き実施・市町村主催の防災訓練に参加する。

取組方針のフォローアップとかち広域消防局
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

①③

１８市町村
十勝総合振興局
・関係機関主催の水防技術講・関係機関主催の水防技
釧路地方気象台引き続き実施習会に参加する。
術講習会に参加する。
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察・非常時災害警防対策計
・非常時災害警防対策計画の令和3年度～ 画の見直し、マニュアル等
見直し、マニュアル等の策定に順次実施 の策定に向けた調査検討
向けた調査検討を行う。
を行う。

83

取組方針のフォローアップとかち広域消防局
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報入手のため道路管理者と連携を図る。

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7・通行止め情報入手のた
令和3年度～め道路管理者と連携を図順次実施
る。

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
・過去の災害を検証し、関係機・過去の災害を検証し、関十勝総合振興局
令和3年度～
関との連携・情報共有体制の係機関との連携・情報共
帯広開発建設部順次実施
強化を図る。
有体制の強化を図る。
警察、自衛隊、消防関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
・水防訓練に参加する。
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

自主防災組織や地域防災リーダーの育成

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 ・情報伝達訓練に参加する。
㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)引き続き実施 ・水防訓練に参加する。

令和3年度～ ・情報伝達訓練に参加す
順次実施 る。

㉒

１９市町村
・被害情報等の連絡・情・被害情報等の連絡・情報共
十勝総合振興局
報共有体制を構築し効果
有体制を構築し効果的な救助 令和3年度～
帯広開発建設部的な救助活動を実施す
活動を実施する。
警察、自衛隊、消防る。

訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組
・関係機関と連携し、体制を確
・関係機関と連携し、体制引き続き実施認する。
を確認する。

■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

84

取組方針のフォローアップ
日本放送協会帯広放送局
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ・Lアラートによる情報提供を受けて、ホームページ（地域放送
引き続き実施局）およびニュース・防災アプリ
にて提供

引き続き実施洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ・Lアラートによる情報提供を受けて、ホームページ（地域放送
引き続き実施局）およびニュース・防災アプリ
にて提供

引き続き実施防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察、消防

85

順次実施

取組方針のフォローアップ
日本放送協会帯広放送局
課題の
対応

取組機関

①③

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)項目、事項、内容

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ・Lアラートによる情報提供を受けて、ホームページ（地域放送
引き続き実施局）およびニュース・防災アプリ
にて提供

引き続き実施洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ・Lアラートによる情報提供を受けて、ホームページ（地域放送
引き続き実施局）およびニュース・防災アプリ
にて提供

引き続き実施市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

86

取組方針のフォローアップ
日本放送協会帯広放送局
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 ・情報伝達訓練に参加する。
㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)㉒

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

87

令和3年度～
順次実施

順次実施

取組方針のフォローアップ
北海道旅客鉄道株式会社釧路支社
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
未実施ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察、消防

88

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

取組方針のフォローアップ
北海道旅客鉄道株式会社釧路支社
課題の
対応

取組機関

①③

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)項目、事項、内容

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察

89

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

取組方針のフォローアップ
北海道旅客鉄道株式会社釧路支社
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 ・情報伝達訓練に参加する。
㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)㉒

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

90

令和3年度～
未実施
順次実施

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

取組方針のフォローアップ
北海道電力株式会社新得水力センター
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台・国交省主催の洪水対応
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～
演習に合わせて情報伝達ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施
訓練を実施。
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察、消防

91

取組方針のフォローアップ
北海道電力株式会社新得水力センター
項目、事項、内容

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

課題の
対応

取組機関

①③

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
消防、電源開発(株)

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7・新得町広報誌に水難事故防・毎年４月の新得町広報
止Ｐ．Ｒ資料を掲載（融雪前の誌に当社および電源開発
4月、夏休み前の7月に掲載）との連名で水難事故防止
・夏休み前の7月に新得町教引き続き実施 の喝載を実施。また、７月
育委員会を通じ、十勝川近隣には同広報誌に水難事故
小中学校に水難事故防止P.R
防止と、小中学校にPR資資料を配布。
料の配布を実施。
・警戒体制に入った場合、下流・警戒体制に入った場合、引き続き実施関係者へ連絡
下流関係者へ連絡。

ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)・治水協定に基づき、必要に応じ事前放流を実施

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

92

・治水協定に基づき、必要に応じ事前放流を実施。

取組方針のフォローアップ
北海道電力株式会社新得水力センター
項目、事項、内容

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 ・情報伝達訓練に参加する。
㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)㉒

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施

・ダム、発電所の事故を想定した河川パトロール訓練を実施。

■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

93

・国交省主催の洪水対応
令和3年度～
演習に合わせて情報伝達
順次実施
訓練を実施。

1回/年（11月頃）

・ダム、発電所の事故（油流出、緊急放流）を想定した河川パトロール訓練を実施。

取組方針のフォローアップ
電源開発株式会社東日本支店上士幌電力所
項目、事項、内容

課題の
対応

取組機関

㉘

十勝総合振興局
帯広開発建設部

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

１．ハード対策■洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備
河道掘削
侵食対策
排水機場設置
継続的な河道等の維持管理■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
住民の避難行動を促すために設置した、危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの維持管理⑥⑧

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォン等を活用したリアルタ
イム情報の提供のシステム構築及び改良⑥⑧

十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築⑥

釧路地方気象台
帯広開発建設部ＮＨＫ

防災行政無線の改良、スピーカーの性能向上、
防災ラジオ配付などの防災情報伝達基盤の整備、備蓄資材等の充実

⑥⑰

１２市町村
十勝総合振興局

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制を確保するため、自動化を順次整備㉙

十勝総合振興局
帯広開発建設部

下流河川の安全に資するため、ダムの再開発や情報提供のための設備改良⑨⑩

十勝総合振興局
帯広開発建設部電源開発(株)・H29に策定した糠平ダム
暫定運用の実運用と検証
・糠平ダムでは、降雨予測によ（該当実績なし）
り、ダム水位を低下させ、貯水・H29より糠平、元小屋、容量を確保し、放流量を低減
令和3年度～ 活込、仙美里、屈足、R3する操作を実施している
より幌加、糠南を加えた計
・川の防災情報にダムの状況
7ダムの情報を国土交通を提供する。
省の川の防災情報にて情報提供中。

２．持続可能な地域防災力向上を図るため、平常時からの避難体制を強化する取組■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
想定最大規模も含めた浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の浸水シミュレーション（浸水ナビ）等による公表及び周知⑦

十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成・改良と周知・活
用

⑦

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとまちごとハザードマップの整備と
周知

⑦

１６市町村
帯広開発建設部各構成員が既に保有する浸水実績等の水害危
険性に関する情報を共有し、市町村において住
民等に周知

①③

８市町
十勝総合振興局
帯広開発建設部

避難指示の発令等に着目した防災行動計画（タイムライン）について、避難判断基準を盛り込④⑧⑱
み、住民や水防団等を含めた関係機関と連携した訓練の実施を通じ、精度向上を実施

１７市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台・国交省主催の洪水対応
各構成員の出水時等の情報共有体制を確実な ⑥⑩⑪⑫ 帯広開発建設部 ・出水を想定し、関係機関と連 令和3年度～ 演習に合わせて情報伝達ものとするため、情報伝達訓練を実施⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防 携した情報伝達訓練を実施
順次実施 訓練を実施（R3.5.14演習
ＮＨＫ、ＪＲ
参加）
北海道電力(株)電源開発(株)

十勝川等の洪水の特徴を踏まえた、啓発資料の作成と防災教育の実施

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部94

取組方針のフォローアップ
電源開発株式会社東日本支店上士幌電力所
取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期

進捗達成度
R4 R5 R6 R7

課題の
対応

取組機関

地域住民と協働した地域防災力向上の取組を
推進

②

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察、消防

関係機関の職員及び住民を対象とした水防災に関する講習会の開催

①③

１８市町村
上士幌教育委員会の糠平
十勝総合振興局
・関係機関と連携し、ダム放流 令和3年度～ ダム見学時にダム放流時
釧路地方気象台に関する説明会等を実施。
順次実施 の警報等について説明
帯広開発建設部（R3.11.10）
消防、電源開発(株)

①③

１６市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
北海道電力(株)電源開発(株)項目、事項、内容

住民の水防災意識再構築のため、広報誌や各機関のホームページを通じ十勝川での洪水の歴史や恐ろしさを周知する広報の充実

ダムの状況をリアルタイムで共有し、必要に応じ、治水協定に基づく事前放流を実施し、関係
機関へ周知

⑨

十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)電源開発(株)R3・関係自治体の広報誌にダム放流等に係るパンフレット等を掲載する。

・関係自治体が発行している広報誌にダム放流に関
令和3年度～
する注意喚起記事を掲載
順次実施（各市町村へR3.6～8月号掲載依頼投稿）・治水協定に基づき事前放流を実施するとともに、関係機関への周知を行う。

・治水協定に基づく事前放流の実施と、これに係わる
令和3年度～ 関係機関への周知を行う。
（適用実績なし）

３．人的被害をなくすため、主体的な避難行動を促す緊急時の防災情報を共有する取組■情報伝達、避難計画等に関する事項
洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの構築）及び定期的な連絡体制の確認⑧⑬⑯

十勝総合振興局
帯広開発建設部

越水等の切迫度が首長や住民等に伝わる洪水予報文への改良を行う⑬

帯広開発建設部危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラに⑧⑬⑭⑯
よる水位情報や映像情報の提供

十勝総合振興局
帯広開発建設部

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、多様な手法を用いたリアルタイム情
報の提供

⑥

６市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

洪水予報、避難指示等をプッシュ型で情報発信

⑥

１８市町村
帯広開発建設部ＮＨＫ

市町村地域防災計画、水防計画及び避難指示 ⑤⑧⑪⑫
等の判断・伝達計画の作成・見直し
⑬⑭⑮⑯

１９市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部警察
消防

気象情報発信時の「危険度」や「警報級の現象」の表示の改善⑥

釧路地方気象台電源開発(株)

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた避難場所・方法の見直し

②⑧

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部・発信文の表現等の見直しを行い、関係自治体と検・洪水発生時に行う関係自治討を行い、改善を実施
体への発信文の表現等の見直 令和3年度～（R3.5ダム管理演習説明
しを検討する。
時に内容確認し、変更希
望なし）

95

取組方針のフォローアップ
電源開発株式会社東日本支店上士幌電力所
項目、事項、内容

福祉部局とも連携し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進

円滑な避難・氾濫後の復旧のため、道路管理
者との連携

課題の
対応

取組機関

②

１８市町村
十勝総合振興局
釧路地方気象台
帯広開発建設部
警察

㉓㉔㉕㉖

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
警察、消防
電源開発(株)

取組方針策定時点（R3.7.5）
業務内容
時期・通行止め情報等の入手のため道路管理者と連携を図る。

R3

進捗達成度
R4 R5 R6 R7・R1より足寄道路事務所との糠平ダム放流における
令和3年度～ 連絡体制を整備し、運用順次実施 を開始。
（通報基準に達する糠平
ダム放流実績なし）

４．長時間かつ広範囲におよぶ浸水による社会経済被害を軽減する水防・復旧活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水害リスクの高い箇所の共同点検を実施

㉙

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
自衛隊

迅速な水防活動を支援するため、災害事例等の検証を行い、計画的な水防資機材の充実を図るとともに、各機関で情報を共有し貸し出し等が円滑に実施できるよう検討を実施

㉑

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防関係機関が連携した水防訓練を継続実施

⑳

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防

水防団、ダム、拠点施設等への連絡体制の再確認と情報伝達訓練の実施

市町村の広報誌やホームページを活用し、水防団員の募集を図るとともに、水防組織の維持・拡充に向けた取組を推進

１９市町村
十勝総合振興局⑥⑨⑩⑫ 帯広開発建設部
・国交省主催の「洪水対応演⑮⑯⑰㉒ 警察、自衛隊、消防習」参加する。
㉓㉔㉕㉖
ＮＨＫ、ＪＲ
北海道電力(株)電源開発(株)

⑳

１９市町村

①②③

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部北海道電力(株)㉒

１９市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部警察、自衛隊、消防訓練を通じ、排水ポンプ車等の災対車の出動要請及び自衛隊災害派遣ほか災害出動に係る関係機関との調整方法について確認

⑲

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部
消防関係機関と連携する場を設け、想定最大規模の洪水を想定した排水作業準備計画の作成及び訓練の実施⑲㉗

１８市町村
十勝総合振興局
帯広開発建設部想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた災害時拠点施設等の耐水化や、公共施設の防災機能強化を促進

㉓

１０町村

水門、樋門等の施設運用について、出水時の確実な対応ができるよう体制の強化を推進㉙

帯広開発建設部㉔㉕㉖

１７市町村
帯広開発建設部自主防災組織や地域防災リーダーの育成

被害発生時における、関係機関が発信する被害情報等の共有体制の構築と効果的な救助活動の実施■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項
浸水想定区域内の拠点施設(病院、要配慮者
利用施設、変電所、大規模工場、JR等)に対するリスクの事前説明、適切な情報提供

96

・国交省主催の「洪水対引き続き実施 応演習」に参加（R3.5.14演習参加）