【晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業】

選手村工事かわら版〜 2018. 8 第 10 号 〜

選手村関連工事へのご協力ありがとうございます。
◎皆様には日頃より選手村関連工事にご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。
◎選手村関連工事について深くご理解頂くため、「工事かわら版」
により、工事の進ちょく状況などをお知らせします。
第 10 号の内容◇ トピックス ： ① 晴海五丁目西地区の全景 〜東京２０２０大会開催まであと２年〜◇ 工事の進ちょく状況 ： 特定建築者工事《施設建築物の建築》： 基盤整備工事《道路の整備》◇ トピックス ： ② アスファルト舗装工事の進め方： ③ 熱中症対策について： ④ 大会後のまちづくりの紹介について： ⑤ 晴海客船ターミナル内のバス停の位置変更について： ⑥ 工事車両の通行台数◇ 周辺工事の問い合わせ先一覧
前号「工事かわら版」からの変化（２か月間での変貌）
平成 30 年 5 月

平成 30 年 7 月【問【問い合わせ先】い合わせ先】
第一市街地整備事務所 選手村基盤整備課
東TEL：03-3534-3449（工事担当）
京都第一市街地整備事務所選手村基盤整備

工事かわら版 Web

QR コードもしくは都市整備局

かわら版

で検索

〜 次号（第 11 号）は本年 10 月に発行する予定です 〜
1

トピックス①

晴海五丁目西地区の全景 〜東京２０２０大会開催まであと２年〜

東京２０２０大会の開催まで、あと２年を切りました。
晴海五丁目西地区で行っている選手村関連工事については、地元の皆様や関係機関のご協力により順調に進んでおり、工事着手時から現在まで大きな変貌を遂げています。
引き続き、工程管理を徹底し、事業を着実に推進してまいります。
平成 28 年 12 月

道路整備の開始直後、施設建築物の工事着手前の状況です。

平成 30 年 7 月

もりど

道路の盛土工事が概ね完了し、施設建築物では、大部分の建物でくたい地上躯体工事を行っています。

2

（工事作業時間）

工事の進ちょく状況〇 特定建築者工事《施設建築物の建築》

午前８時〜午後６時 （原則、日曜・祝日は休工）
ただし、午前６時〜午前８時：準備・朝礼等
午後６時〜午後７時：片付け・翌日の準備等

朝潮運河
晴海レジデンス

臨港
消防署
区画道路5-4号線

C棟
2階/16階

D棟
2階/14階

5- 5街区
前田建設工業株式会社

A棟
8階/14階

T棟

ほっとプラザはるみ

5- 7街区
三井住友建設株式会社

区画道路5-3号線

補助第314号線
区 画道路５

A棟
1階/14階

1階/18階
C棟

T棟

5- 6街区

E棟

A棟
17階/17階

2

D棟
1階/14階

D棟
6階/15階区画道路5-4号線

C棟
5階/15階区画道路5-1号線
5- 4街区

A棟
3階/18階

晴海客船ターミナル

B棟
2階/17階

5- 3街区
東急建設株式会社

学校予定地

-号線

三井住友建設株式会社

F棟

中央清掃工場

E棟
2階/18階

F棟
6階/18階

B棟
2階/18階環 状 第２号線

B棟
3階/14階

特別区道中月第836号線
補 助第３１４号線

臨港消防署
（移転先）

晴海テラス

株式会社長谷工コーポレーション

B棟
1階/14階

C棟

D棟
1階/18階

E棟
4階/18階

市街地再開発事業の区域※この図面は平成 30 年 8 月上旬時点におけるおおむねの整備状況を示したものです。
※Ｔ棟（タワー棟）は大会後に整備します。

凡

地 上 躯 体施工中
階数

【進ちょく状況】◎例

着 手 ／ 計画

地 下 躯 体施工中
くたい

引き続き、建築躯体工事を進めており、工事中の全 22 棟のうち、準備工

くたい

18 棟で地上躯体の構築を行っています。
◎工事が最も進んでいる 5−3 街区においては、最上階の 17 階部分に着手しています。

◎5−6 街区においては、掘削工事が完了し、躯体工事を進めています。

くたい

くたい5-3 街区 地上躯体の整備状況

5-6 街区

5-5 街区 コンクリートの打設状況

くたい5-7 街区

地下躯体の整備状況

3

現場事務所・フェンスの設置完了

（工事作業時間）
午前９時〜午後５時 （原則、日曜・祝日・月２回の土曜は休工）

工事の進ちょく状況〇 基盤整備工事《道路の整備》

１

ただし、午前８時〜午前９時：準備・朝礼等
午後５時〜午後６時：片付け・翌日の準備等

２

３

４

現在の通行動線
図面内着色※この図面は平成 30 年 8 月上旬時点におけるおおむねの整備状況を示したものです。

盛土工事

埋設物の設置

仮舗装工事

街築・照明工事

○

○

○

施工中

○

○

○

×

施工中

施工中

施工中

×

【路線毎の進ちょく状況】○：完了、×：今後施工
が い ろ ちくぞう

◎ 区画道路５−３号線及び区画道路５−４号線（北側）において、街路築造を進めています。
もりど◎ 区画道路５−４号線（南側）において、道路盛土・埋設物の設置を行っています。
もりど◎ 区画道路５−１号線（西側）では、道路盛土・埋設物の設置・仮舗装が完了しました。
１

区画道路５−４号線（北側）２

区画道路５−３号線

がい

車道と歩道との境に設置される排水施設「街きょ」

街区側で道路照明の設置が完了しました。

を設置しています。

３

４

区画道路５−４号線（南側）

区画道路５−１号線（西側）

水道局工事
もりど仮舗装が完成しました。
《 詳細はＰ５を参照 》

道路盛土にあわせて、水道管を新設しています。

4トピックス②

アスファルト舗装工事の進め方

もりど

くだしなら

道路盛土後は、砕いた石を敷き均し、車両が通行出来るように、その上にアスファルト舗装を整備します（大会開催時の仕上げは、今後施工予定です）。
アスファルト舗装の整備では、様々な機械を使用して、工事を進めていきます。
１．運搬
工場で製造されたアスファルト混合物※を、高温にし保った状態でダンプトラックにて現場へ運搬し、敷きなら均しの専用機械であるアスファルトフィニッシャへ移します。
※アスファルト、砂利や砂等を加熱・混合したもの

しなら

２．敷き均しアスファルトフィニッシャは、車両前方から受け入れたアスファルト混合物を車両後方から排出します。
所定の仕上がり幅、厚さが得られるように、ゆっくしならり止まることなく敷き均しを行います。
しならにゅうざい

なお、敷き均しの前にアスファルト 乳 剤 を散布し、くだ砕いた石とアスファルト混合物をしっかりと付着させるとともに、水の浸入を防止します。

３．転圧
しなら

敷き均した直後のアスファルト混合物は、柔らかく不安定な状態のため、所定の密度が得られるまで転圧ローラーを用いて締め固め、平坦性を確保します。
【写真左：コンバインドローラー】
鉄製の車輪とゴム製の車輪を前後で組み合わせており、初期転圧から仕上げ転圧まで幅広く施工できます。
【写真右：タイヤローラー】
前輪、後輪ともにゴム製の車輪を使用しており、なめらかなすじ

タイヤ面で舗装表面をきれいに仕上げます。タイヤの筋が残らないよう前後で 3 輪と 4 輪と車輪の数が異なります。

たんぶ

４．端部仕上げ転圧ローラーによる作業が難しい端部や側溝周辺等については、手押しによるプレート式の振動締固め機を使用して、平坦性を確保します。

5

トピックス

③ 熱中症対策について

ミスト送風機の設置
製氷機の設置スポーツドリンクの支給

植物による日陰の創出（作業員通路）

今年は、日本各地が記録的な暑さに見舞われています。
直射日光にさらされる工事現場においても、熱中症を防ぐ環境を整えることで、作業員が快適に働けるよう、様々な対策に取り組んでいます。

あめ塩飴の支給内蔵された装置が脈拍、体温等から熱中症リスクを解析し、情報をスマホに送信⇒ リアルタイムな体調変化を把握

大きなつば付きヘルメットの着用

スマホと連動した作業着の着用
簡易休憩所の設置

トピックス④ 大会後のまちづくりの紹介について現在進めている選手村工事と、大会後のまちづくりをパネル等で紹介するオープンハウスを開催します。
ご興味・ご関心のある方は是非お越しください。

会 場

勝どき駅
バス停
「勝どき駅前」（入場無料、事前申込不要、開催時間中の入退場自由）

日時：平成３０年９月１５日（土）１２：００〜１６：００
荒天時は、平成３０年９月２２日（土）１２：００〜１６：００に延期します。

中央清掃工場※前日１７時に東京都都市整備局ＨＰにてお知らせします。
（http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/）

場所：中央区晴海五丁目（中央清掃工場東側に隣接）徒歩

都営地下鉄大江戸線 勝どき駅 Ａ３ｂ出口より約２０分

都営バス

ふとう

「勝どき駅前」バス停から「晴海埠頭」行きで約５分「ホテルマリナーズコート東京前」バス停下車 徒歩約３分

選手村
（整備中）
バス停
「ホテルマリナーズコート東京前」【お問い合わせ先】 都市整備局 市街地整備部 再開発課 選手村整備担当 TEL : 03-5320-5024

6

トピックス

6⑤ 晴海客船ターミナル内のバス停の位置変更について
晴海客船ターミナル場内の整備工事の進ちょくに伴い、平成 30 年 9 月 25 日（火）早朝に、車両通行動線の変更を実施いたします。このため、晴海客船ターミナル場内のバス停「晴海ふとう埠頭」を下図のとおり、同日始発に、平成 30 年 3 月 20 日より運用開始した臨時バス停から従来の位置に戻しますのでご注意ください。
皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

晴海客船ターミナル場内動線の変更【晴海客船ターミナル場内の整備工事に関するお問い合わせ先】
東京港建設事務所 オリンピック・パラリンピック施設整備課 施設工事担当 TEL : 03-5500-2528

トピックス⑥ 工事車両の通行台数
平成 30 年 6 月期及び 7 月期の各 1 か月間における工事車両の通行台数をお知らせします。
今後とも、工事間調整に努め、車両台数の軽減に取り組んでまいります。
（台／日）
計画

６月

７月

実績
最大

最小平均

１，３１０

約 ６３０

約 ２７０

約 ４３０

再開発事業： １，０８０台
大会時内装：２３０台

６月２２日（金）６月３０日（土）

１，４６１

約 ６８０

約 １７０

再開発事業： １，１７４台
大会時内装：
２８７台

７月１９日（木）７月１４日（土）※同一車両でも通行のたびに計上※数字は片道分の台数

7

約 ４４０

周辺工事の問い合わせ先一覧※電気工事（東京電力）は全路線で実施

道路工事・下水道工事

通信工事

東京都第一市街地整備事務所

ＮＴＴインフラネット㈱ 東京支店

選手村基盤整備課 工事担当

設備管理担当03-3534-3449（9:00〜17:00）

03-3819-4534（9:00〜17:30）
水道工事

建物の建築工事
特定建築者(代表)三井不動産レジデンシャル㈱東京都水道局 中央支所 配水課 工事担当

窓口：前田建設工業㈱ 晴海再開発 5-5 作業所

03-3256-6177（8:30〜17:15）

070-4311-1233（8:00〜18:00）

臨港消防署工事
東京消防庁

建物の内装工事公益財団法人東京オリンピック・総務部施設課 建築設計監理係 工事担当

パラリンピック競技大会組織委員会

03-3212-2111 内線 2835（8:30〜17:15）

会場整備局 0570-09-2020（9:00〜17:00）

防潮堤・護岸工事
東京都東京港建設事務所

電気工事
東京電力 カスタマーセンター

オリンピック・パラリンピック施設整備課

0120-995-007（03-6375-9786）（9:00〜17:00）

施設工事担当03-5500-2528（9:00〜17:00）

ガス工事
公園工事

東京ガス㈱
南部導管ネットワークセンター 工事課

東京都東京港管理事務所 臨海地域管理課

03-5484-4608（8:45〜17:30）

オリンピック・パラリンピック海上公園整備担当
03-5463-0245（9:00〜17:00）

水素パイプライン工事
晴海エコエネルギー㈱ 導管部
03-5484-4608（8:45〜17:30）※各工事の詳細・お気づきの点は、問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡下さい。

8