【晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業】

選手村工事かわら版

2017.4第２号

選手村関連工事へのご協力ありがとうございます。
◎皆様には日頃より選手村関連工事にご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。
◎選手村関連工事について深くご理解頂くため、「工事かわら版」
により、工事の進ちょく状況などをお知らせします。
第２号の内容◇ トピックス Ⅰ① 環状第二号線（晴海〜豊洲間）における工事車両の通行開始② 工事車両の通行台数③ 暴力団等排除協議会の発足◇ 工事の進ちょく状況〇 基盤整備工事《道路の整備》〇 特定建築者工事《施設建築物の建築》◇ トピックス Ⅱ④ 建設発生土の海上輸送開始（特定建築者工事）◇ 周辺工事の問い合わせ先一覧
前号「工事かわら版」からの変化（２か月間での変貌）
平成 29 年 1 月

平成 29 年 3 月【問い合わ【問い合わせ先】
せ先】
第一市街地整備事務所 選手村基盤整備課
東京都第一TEL:03-3534-3449(工事担当)市街地整備事務所選手村基盤整備課

工事かわら版 Web〜 次号（第３号）は本年 6 月に発行する予定です 〜
1ＱＲコードトピックスⅠ① 環状第二号線（晴海〜豊洲間）における工事車両の通行開始
工事車両の通行に伴う周辺の交通や地域にお住いの皆様への影響を極力軽減することを目的として、環状第二号線（晴海〜豊洲間）において工事車両の通行を開始しました。
2 月 27 日の搬入ルート（豊洲⇒晴海）に続き、3 月 21 日に搬出ルート（晴海⇒豊洲）の通行を開始しました。基盤整備工事受注者と特定建築者の工事車両のみ通行します。
また、歩行者の安全確保のため、「月島警察署前交差点」に歩行者用信号機を新たに設置し、3 月 20 日より運用を開始しました。

工事車両が通行する環状第二号線

トピックスⅠ② 工事車両の通行台数
3 月 1 日から 3 月 31 日までの１か月間における工事車両の通行台数をお知らせします。
今後とも、工事間調整に努め、車両台数の軽減に取り組んでまいります。
（台／日）
実績
計画

１，１５９

最大最小平均

約 ８６０

約 ３８０

約 ６００

３月２７日（月）３月１１日（土）※基盤整備工事については、車両台数の把握が困難であるため、実績値を一律１３０台／日で計算（計画最大値）※同一車両でも通行のたびに計上※数字は片道分の台数

2

トピックスⅠ③ 暴力団等排除協議会の発足「晴海五丁目西地区第一種市街地本再開発事業への暴力団等の介入の排除を目的として、再開発事業 施設建築物新築工事及び基整整備工事 暴力団等排除協議会」を立ち上げ、平成 29 年２月 16 日に設立総会を開催しました。
警視庁、(公財)暴力団追放運動推進都民センター、弁護士など関係各所と密に連携し、円滑な事業推進に努めてまいります。

矢田中央区長による挨拶

関係機関・来賓の方々等と記念撮影

通行動線（一般車両を含む）の切替えを平成 29 年 6 月に予定しています。
通行動線の切替えについては、事前にチラシなどにてご案内いたします。

工事の進ちょく状況〇 基盤整備工事《道路の整備》

現在の通行動線〜東京都が進めている工事です〜
朝潮運河
もりど

もりど

Ａ・道路盛土Ｅ・道路盛土後の埋設物設置状況

Ｃ・埋設物の設置（電線共同溝）Ｆ・仮の舗装が一部完了

もりど

Ｂ・道路盛土Ｄ・埋設物の設置（下水道）

3もりど

もりど

Ａ・道路盛土Ｂ・道路盛土もりど

一定の高さまで盛土を行っています。

盛った土を転圧ローラーで締め固めています。
（5-4 号線）

もりど

下水道管などを設置し、完了後、再度盛土を行います。
（5-2 号線）

Ｃ・埋設物の設置（電線共同溝）

Ｄ・埋設物の設置（下水道）

電線共同溝※の設置を行っています。
（5-3 号線）

下水道管の設置を行っています。
写真は、直径 45 ㎝の雨水管※です。
（補助第 314 号線）※道路の地下空間を利用して、電線類をまとめて収容する
道路施設※下水道管には、汚水を流す汚水管と、雨水を流す雨水管があります。

もりどＥ・道路盛土後の埋設物設置状況

Ｆ・仮の舗装が一部完了

もりど

次の通行動線の切替え（平成 29 年 6 月）に向けて、対象となる路線の整備を急いでいます。
一部で道路の形ができ、仮の舗装が完了しています。
（5-3 号線）

盛土後に下水道管や電線共同溝の設置を行いました。
このあと、仮の舗装を施工します。
（5-4 号線）

4

工事の進ちょく状況〇 特定建築者工事《施設建築物の建築》〜特定建築者が進めている工事です〜

5−5 街区：街区内工事の範囲

5−7街区

5−6 街区

5−3 街区

5−4 街区

街区全景

施工会社（５−３街区：東急建設株式会社）（５−４街区：株式会社長谷工コーポレーション）（５−５街区：前田建設工業株式会社）（５−６街区：三井住友建設株式会社）
敷地調査担当会社（５−７街区：三井住友建設株式会社）【進ちょく状況】◎ 障害物の撤去が完了したところから、建物の地下を作るために必要となるやまどめ

様々な種類の基礎杭や山留を施工しています。
やまどめ

くっさく

◎ 山留ができたところから、地表面付近（建物の地下となる部分）を掘削しています。
くっさく◎ 掘削した土を処分場へ持ち込むため、晴海四丁目から船による搬出を開始しました。
（Ｐ７参照）

工場で製作された鋼管杭の施工状況

工場で製作されたｺﾝｸﾘｰﾄ杭の施工状況

5

くっさく

鉄筋かごの設置

掘削中

ｺﾝｸﾘｰﾄの打設現場で造成するｺﾝｸﾘｰﾄ杭（施工の順序）

やまどめ

大きなタワーのような機械が動いていますが、これは地中の土とセメントを混合して、地中に連続した壁体を造っているものです。
地下に構造物を造るために地盤を掘削する際の土留めの役割を果たします。

山留の施工状況
ちゅうれつしきちちゅうれんぞくようへき（柱 列 式 地中連続擁壁工法）
ちゅうれつしきちちゅうれんぞくへき【柱 列 式 地中連続壁工法の手順】●準備工

・事前に地中の障害物などを取り除いたり、地面を平らにする作業を行います。

●掘削・調査・壁を造る位置にガイドとなる溝を作ります。

●改良工

・長大なスクリュー（オーガー）を備える機械で、スクリューを地面にねじ込みながら同時にセメントミルクを注入し、土とセメントミルクを混ぜながら壁体を築造していきます。

●芯材建込

●掘削工

※形状や大きさはイメージです

・セメントが固まる前に、補強のために棒状の鋼材を築造した壁体に差し込んでいきます。

・セメントが固まると強固な壁が地中に出来上がります。その後、壁の内側を構造物を作るために掘削します。壁が土留めの役割をします。
※工法の手順は一般的な工法のイメージです6【周辺への配慮】
ほこり★ 砂や 埃 などが飛散しないように、散水車による水まきを密に行っています。
★ 道路を汚さない対策として、工事現場から出る前にダンプのタイヤを洗浄しています。
★ 騒音、振動対策として、必要に応じ、工事現場に防音シートの設置や、計測計を設置し周辺への影響を軽減、確認しながら工事を進めています。

散水状況

現場内の監視状況

タイヤの洗浄状況

騒音、振動の表示状況

防音シートの設置状況

トピックスⅡ④ 建設発生土の海上輸送開始（特定建築者工事）
くっさく

特定建築者は、街区内で掘削した土砂の搬出を海上輸送にて実施します。
どしゃ

総輸送量は約 30 万 m３で、一日あたり最大で 10ｔダンプ約 500 台分の土砂を海上輸送します。
船舶へは晴海四丁目防潮護岸より積み込みます。
中央
清掃工場

月島警察署

Ａ

Ｂ

5-3 街区

5-4 街区Ｂ

ランプウェイ
けいりゅう

Ａ

護岸への船舶係留状況

発生土積出

海上輸送 ダンプの陸上動線（→搬出 →復路）

既設護岸にスロープを整備し、船舶に備え付けられたランプウェイと接続することで、船内へのダンプの進入を可能にし、土砂を積込みます。
※ 海上輸送の詳細については、次号 「工事かわら版」 によりご報告予定です。

7

周辺工事の問い合わせ先一覧

・道路工事・下水道工事：東京都第一市街地整備事務所
選手村基盤整備課 工事担当
03-3534-3449（9:00〜17:00）

・建物の建築工事：前田建設工業㈱ 晴海再開発 5-5 作業所
070-4311-1233（8:00〜18:00）

・電気工事：東京電力 カスタマーセンター
0120-995-007（03-6375-9786）（9:00〜17:00）

・ガス工事：東京ガス㈱ 南部導管ネットワークセンター
大規模プロジェクトグループ
03-5484-4905（8:45〜17:30）

・通信工事：ＮＴＴインフラネット㈱ 東京支店 設備管理担当
03-3819-4534（9:00〜17:30）

・水道工事：東京都水道局 中央支所 配水課 工事担当
03-3256-6177（8:30〜17:15）

・臨港消防署工事：東京消防庁 総務部施設課 建築設計監理係 工事担当
03-3212-2111 内線 2835（8:30〜17:15）

・防潮堤・護岸工事：東京都東京港建設事務所
オリンピック・パラリンピック施設整備課 工事担当
03-5500-2528（9:00〜17:00）※各工事の詳細・お気づきの点は、問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡下さい。

8