【晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業】

選手村工事かわら版〜 2018. 4 第８号 〜

選手村関連工事へのご協力ありがとうございます。
◎皆様には日頃より選手村関連工事にご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。
◎選手村関連工事について深くご理解頂くため、「工事かわら版」
により、工事の進ちょく状況などをお知らせします。
第８号の内容◇ トピックス： ①一般車両・歩行者通行動線の切替え②工事車両の通行台数◇ 今後の通行動線の切替えについて◇ 工事の進ちょく状況 ： 基盤整備工事《道路の整備》◇ コラム： ①エネルギー事業について◇ 工事の進ちょく状況 ： 特定建築者工事《施設建築物の建築》◇ コラム：②「東京 2020 大会」選手村仮設施設の工事について◇ 周辺工事の問い合わせ先一覧

前号「工事かわら版」からの変化（２か月間での変貌）
平成 30 年 1 月

平成 30 年 3 月【問【問い合わせ先】
い合わせ先】
第一市街地整備事務所 選手村基盤整備課
東TEL:03-3534-3449（工事担当）
京都第一市街地整備事務所選手村基盤整備

工事かわら版 Web

QR コードもしくは都市整備局

かわら版

で検索

〜 次号（第９号）は本年 6 月に発行する予定です 〜
1

トピックス①

一般車両・歩行者通行動線の切替え

前号の「選手村工事かわら版」でお知らせした「一般車両・歩行者通行動線の切替え」を予定通り、平成 30 年 3 月 20 日（火）早朝 5 時 30 分に実施しました。
当日は、始発バスの運行前に動線切替えを行い、地元の皆様や関係機関のご協力により、大きな混乱もなく、速やかに切替え作業を完了させることができました。お力添えを頂いた皆様に改めてお礼申し上げます。
が い ろ ちくぞう

今回の切替えに伴い、区画道路５−３号線における街路築造工事及び晴海客船ターミナ
もりどル前の区画道路５−４号線における道路盛土工事が着手できるようになりました。
次回の切替えは平成 30 年度の冬頃を予定しています。
今後予定している通行動線の切替えについては、次ページでご案内しておりますので、ぜひご覧ください。

切替え直後の５−２号線の様子

移設となった客船ターミナル内のふとう「晴海埠頭」バス停

トピックス② 工事車両の通行台数
平成 30 年 2 月期及び 3 月期の各 1 か月間における工事車両の通行台数をお知らせします。
今後とも、工事間調整に努め、車両台数の軽減に取り組んでまいります。
（台／日）
実績
計画

２月

3月

最大

最小

平均

約 ６００

約 １７０

約 ３９０

２月２７日（火）

２月１０日（土）

約 ７７０

約 １７０

３月 ６日（火）
３月１６日（金）３月１０日（土）

１，２４３

１，２２９

※同一車両でも通行のたびに計上※数字は片道分の台数2

約 ６００今後の通行動線の切替えについてが い ろ ちくぞう

今後、街路築造や道路舗装を進めていくにあたっても、一般車両や歩行者の安全を確保するため、通行動線を切換えながら工事を行っていきます。
現時点で予定している通行動線切替えのステップをご案内します。
① 現在 〜 平成 30 年度冬頃②

平成 30 年度冬頃 〜 平成 31 年度夏頃

晴海客船ターミナル前の５−４号線の道路盛土完了後

現在、晴海客船ターミナルへの通行動線は、５−２に通行動線を切替えます。

号線・5−4 号線・新たに設置したスロープを通行す

通行動線以外で、現在の舗装の上に新しい舗装を敷き、るルートです。

車道と歩道を仕上げます（大会時の仕上げ）。

④③ 平成 31 年度夏頃 〜 平成 31 年度秋頃

臨港消防署（新庁舎）への通行動線は、５−４号線

平成 31 年度秋頃 〜 平成 31 年度冬頃

臨港消防署（新庁舎）への通行動線は、５−３号線をの北側を通行するルートになります。

通行するルートになります。

通行動線以外で、現在の舗装の上に新しい舗装を敷

５−４号線の北側で、現在の舗装の上に新しい舗装をき、車道と歩道を仕上げます（大会時の仕上げ）。

敷き、車道と歩道を仕上げます（大会時の仕上げ）。

詳細な通行動線切替えの時期については、決まり次第改めてご案内いたします。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

3工事の進ちょく状況〇 基盤整備工事《道路の整備》

現在の通行動線（H30.３.20 以降）

2

1-①
1-②

6

４

５

３
新たに設置したスロープ

７
図面内着色

※この図面は平成 30 年 4 月上旬時点におけるおおむねの整備状況を示したものです。

【路線毎の進ちょく状況】

盛土工事

埋設物の設置

仮舗装工事

街築・照明工事

○

○

○

施工中

○

○

○

×

施工中

施工中

×

×

○：完了、×：今後施工

が い ろ ちくぞう

◎ 区画道路５−４号線（北側）において、街路築造を進めています。
◎ 平成 30 年 3 月 20 日（火）に実施した通行動線の切替え後、区画道路５−４号線（晴海もりど客船ターミナル前）において、道路盛土等を行っています。
１−①．区画道路５−４号線（北側）

１−②．区画道路５−４号線（北側）

がい

かたわく

車道と歩道との境に「街きょ」と呼ばれる排水施設を設置しています。鉄製の型枠※を組み、コンクリートを打ち込んだ後、表面の仕上げを行っています。※コンクリートの形をつくるための枠

２．区画道路５−４号線（北側）

３．区画道路５−２号線

朝潮運河側で道路照明の設置が完了しました。

仮舗装が完了し、路線バスが通行しています。

今後、街区側で道路照明を設置していきます。

4４．新たに設置したスロープ

５．区画道路５−１号線（盛土部）

５−４号線から晴海客船ターミナルへ向かう一定の高さまで盛土を行っています。埋設物をスロープです。

設置し、完了後、再度盛土を行います。

６．区画道路５−４号線（盛土部）

７．区画道路５−４号線（盛土部）

もりど

もりど

もりど

もりど

道路盛土・埋設物の設置を行うため、既設舗装

既設舗装の撤去後、盛土を行っています。の撤去を行っています。

コラム①：エネルギー事業について
水素エネルギーは、環境負荷の低減やエネルギー供給源の多様化などの様々な意義を有しています。
東京 2020 大会後の選手村地区では、ＣＯ２フリー水素の普及などを見据え、水素エネルギーなど新技術の活用による災害時の自立性の確保や、快適性とエコな暮らしの両立など、低炭素社会の先駆けとなるまちづくりを実現していきます。
今回は、平成 29 年 9 月に決定した事業予定者との基本協定締結や水素パイプラインの工事などについてご報告いたします。

基本協定の締結
平成 30 年 2 月、都は、平成 29 年 9 月に決定した事業予定者と事業実施に係る基本協定を締結いたしました（これをもって事業予定者は事業者となりました）。
＜エネルギー事業者＞
東京ガス(株)、晴海エコエネルギー(株)※、ＪＸ
ＴＧエネルギー(株)、パナソニック(株)、(株)東芝、東芝エネルギーシステムズ(株)※※本年 1 月に追加

水素パイプライン
大会前敷設分
大会後敷設分

水素パイプラインの敷設イメージ

水素パイプライン（大会前敷設分）工事

選手村地区エネルギー事業における水素の車両供給と街区供給のうち、街区供給のための水素パイプラインについては、経済産業省の委託により設置された有識者委員会において安全性の評価を受け、平成 30 年 3 月末に、エネルギー事業者が工事に着手いたしました。
【エネルギー事業に関するお問い合わせ先】
東京都都市整備局 市街地整備部企画課
TEL : 03-5320-5112

5

工事の進ちょく状況〇 特定建築者工事《施設建築物の建築》

凡例

地 上 躯 体施工中

※この図面は平成 30 年 4 月上旬時点におけるおおむねの整備状況を示したものです。
※Ｔ棟（タワー棟）は大会後に整備します。

【進ちょく状況】◎階数

着手 ／ 計画

地 下 躯 体施工中
掘削中

くたい

引き続き、建築躯体工事を進めており、工事中の全 21 棟のうち、未施工

くたい12 棟で地上躯体の構築を行っています（平成 30 年４月上旬時点）。
◎工事が最も進んでいる５−３街区においては、地上７階部分に着手しています。

◎地上躯体は、工法により進ちょくは異なりますが、概ね１階分を約 2 週間程度でくたい構築していく予定です。

くたい

くたい

地上躯体の整備状況（５-３街区）

地上躯体の整備状況（５−５街区）

クレーンによる運搬状況

工場で製作した柱の組み立て状況

6建築工事の安全管理について
平成 30 年 1 月の工事中の事故を踏まえ、都として、再発防止策や今後の安全管理体制について確認・指導しています。
【再発防止策】
・立入禁止区域への進入防止策の強化（２重囲いの設置）・近接するクレーン作業時における監視員の配置や周辺の人を感知するセンサーの設置【今後の安全管理体制】
・発注者である特定建築者の体制（各建設業者が安全管理を適切に実施しているか確認する体制）
・労働安全衛生など、現場における法令遵守の徹底
今後このような事故を起こさないよう、都は特定建築者と連携を図り、現場の安全管理の徹底に努めてまいります。

２重囲いの設置状況

監視員の配置状況

コラム②：「東京 2020 大会」選手村仮設施設の工事について（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会工事）
かわら版第 6 号で紹介しました選手村の大会仮設施設のうち、新たに以下の工事が契約されましたのでお知らせします。

宿泊棟の内装工事
宿泊棟の仮設施設である大会時の内装工事について組織委員会と以下の会社にて契約を行い、平成３０年 5 月から本格的な工事に着手いたします。
※対象施設の範囲は右図を参照ください。
・契約先 特定建築者（三井不動産レジデンシャル株式会社
他 9 社による JV 企業体）
対象施設平面図【宿泊棟の内装工事に関するお問い合わせ先】
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
会場整備局 TEL : 0570-09-2020★今後工事を予定している仮設施設の紹介 〜バス発着場〜
バス発着場は、選手村から競技会場や練習会場へ選手を輸送するため、複数の選手バスが発着できる大会専用のバス停として設置していくものです。
なお、工事着手時期については、平成 31 年春頃を予定しています。
【選手村のバス発着場に関するお問い合わせ先】
オリンピック・パラリンピック準備局大会施設部輸送課

7TEL : 03-5320-7732

周辺工事の問い合わせ先一覧

道路工事・下水道工事

通信工事

東京都第一市街地整備事務所

ＮＴＴインフラネット㈱ 東京支店

選手村基盤整備課 工事担当

設備管理担当03-3534-3449（9:00〜17:00）

03-3819-4534（9:00〜17:30）
水道工事

建物の建築工事
特定建築者(代表)三井不動産レジデンシャル㈱東京都水道局 中央支所 配水課 工事担当

窓口：前田建設工業㈱ 晴海再開発 5-5 作業所

03-3256-6177（8:30〜17:15）

070-4311-1233（8:00〜18:00）

臨港消防署工事
東京消防庁

建物の内装工事公益財団法人東京オリンピック・総務部施設課 建築設計監理係 工事担当

パラリンピック競技大会組織委員会

03-3212-2111 内線 2835（8:30〜17:15）

会場整備局 0570-09-2020（9:00〜17:00）

防潮堤・護岸工事
東京都東京港建設事務所

電気工事
東京電力 カスタマーセンター

オリンピック・パラリンピック施設整備課

0120-995-007（03-6375-9786）（9:00〜17:00）

工事担当
03-5500-2528（9:00〜17:00）

ガス工事公園工事

東京ガス㈱南部導管ネットワークセンター 工事課

東京都東京港管理事務所 臨海地域管理課

03-5484-4608（8:45〜17:30）

オリンピック・パラリンピック海上公園整備担当
03-5463-0245（9:00〜17:00）

水素パイプライン工事
晴海エコエネルギー㈱ 導管部
03-5484-4608（8:45〜17:30）※各工事の詳細・お気づきの点は、問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡下さい。

8