福岡県田川郡福智町所在横穴群の保存整備事業報告
福智町文化財調査報告書
第 6集

౅୵ଡ

ྥࣴఞଽᇃૌ
»

¼ሾડೱ౦
»ଽଈࣧ଄

ᆵࣰଡ

»඗౅ࣧ଄ૌ
ᆵཔྎ

¼ᆵࣰ౦
Âࢷᅝ౅
௨रଡ

་ᇀଡ

¼ਵጽᇚ౦

ુ቎ଡ
Ӻ

ӼӺӃ

඗౅ࣧ଄ૌ

»

第 1 図 福智町と城山横穴群

序

史跡城山横穴群は、 平成 26 年の史跡指定後すぐに史跡の公有地化を開始し、 その後
平成 29 年度から令和 2 年度の保存整備工事の終了まで、 国庫補助を受け保存整備事業を行ってまいりました。
本書はその保存整備事業の経過と内容を記録したものです。 史跡を適切に保存し、 広く活用していくためには継続的な取り組みが不可欠であり、 この記録は本史跡を未来につなぐための基礎資料になります。 今後も、 史跡の保存と活用を両立させながら、 多くの皆様に城山横穴群の魅力を伝え、 ふくちの誇りとなるよう育てていきたいと考えております。
今後とも史跡城山横穴群を温かく見守っていただきますようお願い申し上げます。
結びに、 今回の保存整備事業にあたりまして、 ご指導ご協力を賜りました有識者の先生
方、 文化庁、 福岡県教育委員会、 地域住民の方々をはじめ関係者の皆様に心よりお礼
申し上げます。
福智町教育委員会
教育長 朝部 英晴

例言

1． 本書は、 福岡県田川郡福智町金田所在の城山横穴群における、 保存整備事業の報告書である。
福智町文化財調査報告書の第 6 集にあたる。
2． 保存整備事業は福智町教育委員会が主体となり実施した。 史跡公有地化は平成 26 ～ 29 年度
保存活用計画を平成 27 ～ 28 年度で策定した。 保存整備事業については、 整備基本計画は平成
29 年度、 基本設計を平成 30 年度に行い、 令和元年～令和 2 年度にかけて保存整備工事を実施した。
保存整備事業は国宝重要文化財等保存 ・ 活用事業費補助金、 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金及び福岡県文化財保護事業費補助金の交付を受けて実施した。
3． 本事業の実施に際しては、 文化庁、 福岡県教育委員会及び史跡城山横穴群保存活用計画策定委
員会、 史 跡城山横穴群整備基本計画策定委員会、 史跡城山横穴群整備検討委員会の指導助言を受けた。
4． 本事業にかかわる、 計画及び設計、 施工監理業務は株式会社修復技術システムに委託して行った。
5． 本書に掲載した挿図や写真の一部は、 株式会社修復技術システム及び工事請負業者が作成 ・ 撮
影したものを使用した。
6． 本書の執筆はⅢ章 2、 3 を株式会社修復技術システムが他を井上が行った。 編集については小池史哲、 長谷川清之の協力を得て井上が行った。

目

次Ⅰ はじめに������������������������������������������������������������������������� 1
1 . 史 跡 の概要��������������������������������������������������������������������� 1
2. 保存整備事業に至る経緯���������������������������������������������������������� 1(1) 保存整備事業に至る経過と経緯��������������������������������������������������� 1（2) 保存整 備 事 業 の事 業 費�������������������������������������������������������� 2
Ⅱ 保存整備事業の計画と経過��������������������������������������������������������� 5
1 . 保存活用計画と整備基本計画������������������������������������������������������ 5(1) 保存活 用 計 画 の概 要����������������������������������������������������������� 5（2) 整備基本計画の概要������������������������������������������������������������ 5
2. 保存整備事業の体制��������������������������������������������������������������10(1) 委員会������������������������������������������������������������������������10（2) 指導助言����������������������������������������������������������������������1 1（3) 事務局������������������������������������������������������������������������1 1
Ⅲ 保存整備事業の内容 ������������������������������������������������������������ 1 3
1 . 城山横穴群整備基本設計��������������������������������������������������������� 1 3(1) 施設配 置 の検 討�������������������������������������������������������������� 1 3（2) 動線の検討������������������������������������������������������������������� 1 3（3) 斜面保護工の検討������������������������������������������������������������� 1 5（4) 遺構展 示 の検 討�������������������������������������������������������������� 23（5) サインの検討������������������������������������������������������������������ 27（6) その他の検討������������������������������������������������������������������ 27
2. 令和元年度の保存整備����������������������������������������������������������� 28(1) 敷地造 成�������������������������������������������������������������������� 28（2) 斜面保護盛土����������������������������������������������������������������� 34
3. 令和 2 年度の保存整備���������������������������������������������������������� 40(1) 広場整 備 工 事���������������������������������������������������������������� 40（2) 展示施設新築工事������������������������������������������������������������� 5 1（3) 法面遺構保全工事������������������������������������������������������������� 70
Ⅳ おわりに������������������������������������������������������������������������ 89
1 . 保存整備工事の成果������������������������������������������������������������ 89(1) 敷地造成と斜面保護盛土 ・ 広 場 整備 工 事���������������������������������������� 89（2) 展示施設新築工事������������������������������������������������������������� 89（3) 法面遺構防災工事������������������������������������������������������������� 89
2. 今後の活用と課題 �������������������������������������������������������������� 89(1) 今後の活 用 に つ い て���������������������������������������������������������� 89（2) 今後の課題������������������������������������������������������������������� 90
コラム 日特建設社内報 2021 年 4 月号���������������������������������������������� 96

挿図目次
第 1 図 福智町と城山横穴群
第 2 図 城山横穴群の位置 （1/25,000）������������������������������������������������������������ 3
第 3 図 地区区分 （史跡城山横穴群保存活用計画より）������������������������������������������������ 4
第 4 図 保存整備の基本理念 （史跡城山横穴群整備基本計画より）�������������������������������������� 5
第 5 図 短期整備の範囲 （史跡城山横穴群整備基本計画より）������������������������������������������ 7
第 6 図 短期整備でのゾーニング （史跡城山横穴群整備基本計画より）����������������������������������� 8
第 7 図 短期整備での整備概要 （史跡城山横穴群整備基本計画より）������������������������������������ 9
第 8 図 整備イメージ 1 （史跡城山横穴群整備基本設計より）������������������������������������������� 12
第 9 図 整備イメージ 2 （史跡城山横穴群整備基本設計より）������������������������������������������� 12
第 1 0 図 施設配置概念図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）������������������������������������������ 13
第 1 1 図 動線 PLAN-A 概念図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）������������������������������������ 13
第 1 2 図 動線 PLAN-A 動線図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）������������������������������������ 14
第 1 3 図 動線 PLAN-B 概念図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）������������������������������������ 15
第 1 4 図 動線 PLAN-B 動線図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）������������������������������������ 16
第 1 5 図 斜面保護工 遺構面の検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）�������������������������������� 17
第 1 6 図 斜面保護工 遺構面の検討 A 案修正の詳細検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）������������� 18
第 1 7 図 斜面保護工 遺構面の検討 B 案の詳細検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）����������������� 19
第 1 8 図 連続繊維補強土工法標準図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）��������������������������������20
第 1 9 図 斜面保護工 斜面下部の検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）������������������������������2 1
第 20 図 斜面保護工 斜面下部抑え盛土の検討 1 （史跡城山横穴群整備基本設計より）���������������������22
第 2 1 図 斜面保護工 斜面下部抑え盛土の検討 2 （史跡城山横穴群整備基本設計より）���������������������22
第 22 図 斜面保護工 斜面下部抑え盛土標準断面図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）�������������������22
第 23 図 遺構の分類������������������������������������������������������������������������������23
第 24 図 遺構展示方法の検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）��������������������������������������24
第 25 図 レプリカ展示 素材の検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）����������������������������������25
第 26 図 レプリカ展示 設置方法の検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）������������������������������26
第 27 図 サインの検討 1 設置の目的と内容 （史跡城山横穴群整備基本設計より）��������������������������27
第 28 図 サインの検討 2 設置するサインの種類 （史跡城山横穴群整備基本設計より）�����������������������27
第 29 図 全体平面図 （1/1,000）�������������������������������������������������������������������3 1
第 30 図 立竹木伐採図 （1/1,000）�����������������������������������������������������������������32
第 3 1 図 造成平面図 （1/1,000）�������������������������������������������������������������������33
第 32 図 盛土断面図 1 （1/200）�������������������������������������������������������������������37
第 33 図 盛土断面図 2 （1/200）�������������������������������������������������������������������38
第 34 図 排水工平面図 （1/1,000）�����������������������������������������������������������������39
第 35 図 広場整備全体計画平面図 （１/1,000） �������������������������������������������������������46
第 36 図 管理通路整備標準断面図 （1/200 ・ 1/100）�������������������������������������������������47
第 37 図 標準断面接続部 ・ U 字側溝詳細図 （1/30）��������������������������������������������������48
第 38 図 排水施設構造図 （1/30）������������������������������������������������������������������49
第 39 図 張芝工等平面図 （1/1,000）���������������������������������������������������������������50
第 40 図 展示施設全体計画平面図 （1/1,000）�������������������������������������������������������6 1
第 4 1 図 待受け擁壁構造図 （1/200 ・ 1/100）�������������������������������������������������������62
第 42 図 展示施設平面図 （1/80）������������������������������������������������������������������63
第 43 図 展示施設立面図 （1/80）������������������������������������������������������������������64
第 44 図 展示施設断面図 （1/80）������������������������������������������������������������������65
第 45 図 レプリカ平面図 （1/80）�������������������������������������������������������������������66
第 46 図 レプリカ断面図 （1/80）�������������������������������������������������������������������67
第 47 図 案内板構造図 （1/50 ・ 1/10）�������������������������������������������������������������68
第 48 図 誘導サイン ・ 制札版 ・ 標柱構造図 （1/50）���������������������������������������������������69
第 49 図 法面遺構防災工事全体平面図 （1/300）�����������������������������������������������������74
第 50 図 法面遺構保全展開図 （1/300）�������������������������������������������������������������75
第 5 1 図 法面断面図 1 （1/200）�������������������������������������������������������������������76
第 52 図 法面断面図 2 （1/200）�������������������������������������������������������������������77

第 53 図 法面断面図 3 （1/200）�������������������������������������������������������������������78
第 54 図 法面標準モデル断面図 1 （1/100）����������������������������������������������������������79
第 55 図 法面標準モデル断面図 2 （1/100）���������������������������������������������������������80
第 56 図 法面接続部 ・ U 字側溝詳細図 （1/30）������������������������������������������������������8 1
第 57 図 連続繊維補強土工モデル図 （1/50）��������������������������������������������������������82
第 58 図 連続繊維補強土工構造図 （1/200 ほか）����������������������������������������������������83
第 59 図 墓道表記位置図 （1/300）�����������������������������������������������������������������84
第 60 図 横穴墓 （A ・ B 型） 詳細図 （1/50）��������������������������������������������������������85
第 6 1 図 横穴墓 （C ・ D 型） 詳細図 （1/50）��������������������������������������������������������86
第 62 図 横穴墓模型 （Y59 ・ Y223 ・ Y68） 配置図 （1/50）������������������������������������������87
第 63 図 横穴墓模型 （Y59 ・ Y223 ・ Y68） 詳細図 （1/50）������������������������������������������88

写真目次
写 真 1 保存活用計画策定委員会の様子

写 真 3 8 待受け擁壁内側 （北から）写 真 2 整備検討委員会現地視察 1

写 真 3 9 待受け擁壁外側 （西から）写 真 3 整備検討委員会現地視察 2

写 真 4 0 南側擬木階段施工状況 （南から）写 真 4 施工時の仮囲い 1 （1 工区 西から）

写 真 4 1 南側擬木階段竣工状況 （南から）写 真 5 施工時の仮囲い 2 （2 工区 北西から）

写 真 4 2 北側擬木階段施工状況 （西から）写 真 6 構造物等の撤去 1 （1 工区 南から）

写 真 4 3 北側擬木階段竣工状況 （西から）写 真 7 構造物等の撤去 2 （2 工区 北西から）

写 真 4 4 園路側溝 （南東から）

写 真 8 モウソウチクの伐採状況 （2 工区）

写 真 4 5 法尻側溝 （南西から）

写 真 9 クロガネモチの伐採状況 （2 工区）

写 真 4 6 園路集水桝 （北から）写 真 1 0 クスノキ剪定状況 1 （2 工区）

写 真 4 7 擬木階段脇と広場の側溝 （北東から）

写 真 1 1 クスノキ剪定状況 2 （2 工区）

写 真 4 8 縁石 ・ 横断防止柵施工状況 （南から）写 真 1 2 生垣の設置状況 1 （2 工区 南から）

写 真 4 9 縁石 ・ 横断防止柵竣工状況 （北から）写 真 1 3 生垣の設置状況 2 （2 工区 東から）

写 真 5 0 舗装見切り （北から )写 真 1 4 表土鋤取り状況 （1 工区 南西から）

写 真 5 1 舗装施工状況 （北から）写 真 1 5 真砂土置換状況 （2 工区 南から）

写 真 5 2 舗装竣工状況 1 （南から）写 真 1 6 地下水湧水の状況 （1 工区 北から）

写 真 5 3 舗装竣工状況 2 （南から）写 真 1 7 割栗石による置換状況 （1 工区 南から）

写 真 5 4 門型出入口 （北側 北から）

写 真 1 8 盛土築造状況 1 （1 工区 南から）

写 真 5 5 門型 ・ 身障者対応型出入口 （南側、 北から）

写 真 1 9 盛土築造状況 2 （2 工区 北西から）

写 真 5 6 ベンチの位置 （南から）写 真 2 0 盛土天端状況 1 （1 工区 南から）

写 真 5 7 ベンチの設置状況 （北東から）写 真 2 1 盛土天端状況 2 （2 工区 北から）

写 真 5 8 張芝 ・ 植生シート竣工状況 （北から）写 真 2 2 植生シート敷設状況 （2 工区 北から）

写 真 5 9 張芝竣工状況 （南から）写 真 2 3 豪雨時の盛土流出状況 （1 ・ 2 工区 西から）

写 真 6 0 北側広場工事前状況 （南から）写 真 2 4 暗渠排水管設置状況 1 （1 工区 北から）

写 真 6 1 北側広場竣工状況 （北から）写 真 2 5 暗渠排水管設置状況 2 （2 工区 西から）

写 真 6 2 北側片開き扉とフェンス （北から）写 真 2 6 U 字側溝仮設状況 1 （天端 ・ 2 工区 北から）

写 真 6 3 南側片開き扉とフェンス （北から）写 真 2 7 U 字側溝仮設状況 2 （法尻・1 工区 北西から）

写 真 6 4 北側フェンス （南から）写 真 2 8 泥溜設置状況 1 （1 工区 北から）

写 真 6 5 南側フェンス施工状況 （東から）写 真 2 9 泥溜設置状況 2 （2 工区 西から）

写 真 6 6 待受け擁壁施工状況 1 （外側、 南西から）

写 真 3 0 耐侯性シート被覆状況 1 （1 工区側 北西から）

写 真 6 7 待受け擁壁施工状況 2 （内側、 北西から）

写 真 3 1 耐侯性シート被覆状況 2（2 工区側 南西から）

写 真 6 8 擁壁南側の雨水桝施工状況 （西から）写 真 3 2 管理通路工事着工前現況 （北から）写 真 6 9 侵入防止用フェンス施工状況 （北から）写 真 3 3 広場工事着工前現況 （南から）写 真 7 0 仮設工事縄張り （北から）写 真 3 4 管理通路南側施工状況 （北から）写 真 7 1 メッシュフェンス基礎の設置状況 （北から）写 真 3 5 管理通路北側施工状況 （南から）写 真 7 2 床スラブ配筋施工状況 （北から）写 真 3 6 管理通路舗装状況 （南から）写 真 7 3 基礎フーチング部分の配筋 （南から）写 真 3 7 管理通路竣工状況 （南から）写 真 7 4 内側壁型枠施工状況 （北西から）

写 真 7 5 壁配筋施工状況 （北から）

写真 118 水系塗料による塗装 2 （内部、 南から）

写 真 7 6 壁配筋ピッチ確認作業 （開口部脇、 北から）

写真 119 外部展示用照明のカバー設置状況

写 真 7 7 壁配筋かぶり厚確認作業 （北から）

写真 120 湿除機とサイクルファンの設置状況

写 真 7 8 開口部補強施工状況 （東から）写真 121 レプリカ竣工状況 （北から）写 真 7 9 外側壁型枠施工状況 （南西から）

写真 122 南側外灯用の既設埋設管 （西から）写 真 8 0 屋根型枠施工状況 （北から）

写真 123 標柱床掘削状況 （南から）写 真 8 1 屋根スラブ配筋施工状況 （西から）

写真 124 標柱基礎砕石施工状況 （南東から）

写 真 8 2 壁型枠脱型後の補修状況 （南東から）

写真 125 解説板基礎コンクリート打設状況 （南から）写 真 8 3 天井型枠の支保工 （北西から）

写真 126 サイン基礎コンクリート打設状況 （西から）写 真 8 4 天井型枠の脱型 （北西から）

写真 127 外灯およびサイン設置状況 （南から）写 真 8 5 天井型枠脱型後の状況 （北西から）

写真 128 遺構面清掃作業風景 （西から）写 真 8 6 軒天型枠の脱型 （北西から）

写真 129 親綱設置状況 （南から）写 真 8 7 屋根スラブ型枠脱型後の状況 （西から）

写真 130 吹付法枠鉄筋組立施工状況 （南西から）

写 真 8 8 屋根スラブアンカー設置状況 （南西から）

写真 131 吹付法枠鉄筋組立完了状況 （西から）写 真 8 9 鉄骨屋根の設置状況 （西から）

写真 132 シートによる遺構養生 （南西から）

写 真 9 0 模型による事前確認

写真 133 モルタル吹付完了状況 （南西から）

写 真 9 1 羨門部石組の模型

写真 134 裏面 ・ 地下排水工の施工状況 （北西から）

写 真 9 2 西面窓および横穴墓内部の模型

写真 135 プレート付アンカー工の状況 （北から）写 真 9 3 模型による質感の確認

写真 136 裏面処理完了状況 （西から）写 真 9 4 土嚢撤去後の横穴墓 Y133 （北東から）

写真 137 連続繊維補強土吹付施工状況 （南西から）

写 真 9 5 石材表面の汚れ除去作業風景 （北から）

写真 138 砂 ・ モルタル吹付プラント （南西から）

写 真 9 6 町生涯学習課による立会 （北から）

写真 139 繊維吹付プラント （北から）写 真 9 7 羨門に残る赤色顔料 （北から）

写真 140 連続繊維補強土工竣工状況 （南から）写 真 9 8 レプリカ型取施工状況 （北東から）

写真 141 カラーモルタルの色調

写 真 9 9 剥離剤の塗布施工状況 （北東から）

写真 142 法面遺構保全工事竣工状況 （西から）

写真 100 シリコンの準備作業

写真 143 復原模型設置箇所 （南西から）

写真 101 シリコン塗布作業風景 （北から）

写真 144 作業用足場の設置状況 （北から）

写真 102 シリコン塗布状況 （北から）

写真 145 復元模型の鉄筋溶接 （北から）

写真 103 ガラスマット張り施工状況 （北から）

写真 146 復元模型の下地モルタル塗布 ( 北西から）

写真 104 シリコンのバックアップ完了状況 （北から）

写真 147 復原模型竣工状況 （西から）

写真 105 シリコンの脱型 （北から）

写真 148 城山横穴群全景 （北から）

写真 106 土嚢復旧作業風景 （北西から）

写真 149 城山横穴群と香春岳 （西から）

写真 107 高耐候性土嚢の充填状況 （北から）

写真 150 城山横穴群整備状況全景 （南西から）

写真 108 レプリカ製作作業のリモート確認

写真 151 城山横穴群法面遺構整備状況 （南西から）

写真 109 外部下地の組立状況 （北から）

写真 152 南側広場整備状況 （南西から）

写真 110 外部石組の設置状況 （北から）

写真 153 展示施設整備状況 （北から）

写真 111 内部下地の組立状況 （南から）

写真 154 サイン等整備状況 （南西から）

写真 112 レプリカ現場搬入時の立会

写真 155 遺構 ・ 園路整備状況 1 （西から）

写真 113 仕上げ見本による確認

写真 156 遺構 ・ 園路整備状況 2 （南から）

写真 114 モルタル吹付施工状況 （外部 北から）

写真 157 解説板整備状況 （西から）

写真 115 モルタル吹付による成型 （内部、 南から）

写真 158 園路整備状況 （北から）

写真 116 ガラス繊維とモルタル吹付による成型

写真 159 園路の動線 （北西から）

写真 117 水系塗料による塗装 1 （外部、 北から）

写真 160 駐車場整備状況 （北東から）

Ⅰ はじめに1. 史跡の概要
福岡県福智町に所在する城山横穴群は、 福岡県の中央を流れる遠賀川の支流である中元寺川と彦山川の合流部、 標高 21m 〜 39m の独立丘陵上に存在する。 城山横穴群のある丘陵は彦山川、 中
元寺川に沿って形成される南北に長い盆地の中央部を縦断する、 田川中央丘陵の先端部にあたる。
城山横穴群についてはすでに 『福岡県遺跡等分布地図 （田川市 ・ 田川郡編）』 （昭和 52 年） や 『金田町史』 （平成 11 年、 現 ・ 福智町） に記載があり、 『金田町史』 では約 40 基の横穴墓の存在と、横穴墓内に赤色顔料が塗られていたとの記載がある。
平成 20 年度から平成 24 年度には福智町教育委員会が範囲および横穴の基数を把握するための調査を実施し、 平成 25 年度に調査報告書を刊行した。 調査の結果、 横穴 222 基、 横穴に伴う墳
丘 12 基、 横穴式石室をもつ円墳 1 基が良好な状態で遺存していることが確認された。 地域史解明の糸口となる貴重な遺跡であり、 平成 26 年 10 月 6 日付官報にて国史跡に指定された。

2. 保存整備事業に至る経緯( 1) 保存整備事業にいたる経過と経緯
年 度

概 要・ 平成 26 年 10 月 6 日指定告示。 平成 27 年 3 月 11 日福智町を管理団体に指定。

平成 26 年度 ・ 公有地化の開始 （2 件完了）。

・ 文化庁への追加史跡指定の意見具申。
・ 公有地化 （3 件完了）。
平成 27 年度

・ 範囲 ・ 内容確認調査の開始。
・ 文化庁への追加史跡指定の意見具申。
・ 保存活用計画審議。
・ 公有地化 （3 件完了）。

平成 28 年度 ・ 範囲 ・ 内容確認調査。

・ 保存活用計画策定
・ 公有地化 （1 件完了）。
平成 29 年度 ・ 範囲 ・ 内容確認調査。

・ 整備基本計画策定→保存整備事業の開始。
・ 範囲 ・ 内容確認調査。
平成 30 年度 ・ 整備基本設計作成。

・ 次年度保存整備工事部分について実施設計。
・ 範囲 ・ 内容確認調査。
令和元年度

・ 保存整備工事。
・ 次年度保存整備工事部分について実施設計。
・ 範囲内用確認調査の開始。

令和 2 年度 ・ 保存整備工事完了。

・ 範囲 ・ 内容確認調査報告書、 整備報告書作成、 刊行。

-1-

史跡城山横穴群は、 平成 26 年に史跡指定を受けたが、 史跡地のほとんどは民有地であるとともに、竹林が生い茂るなど、 横穴群にとって適正な管理が行われていない状況にあった。 そのため、 城山横穴群の歴史的価値や構成要素を明らかにし、 それに基づき、 史跡の保存と管理に対する指針、 さらには活用の方向性を踏まえた将来あるべき姿も提示する中で、 史跡指定地のみにとどまらず、 周辺や町内の歴史、 文化、 自然環境をも視野に入れた保存活用計画を策定した。
保存活用計画の中で整備基本計画を視野にいれた整備の方針と方向性を示した。 また、 史跡地の西側宅地部分の公有地化も進め、 平成 29 年度には具体的な方向性を決めるため整備基本計画を作成した。 その中で、 広大な史跡地全体を一度に整備することは困難であるため段階的に行うこととし、公開活用を行う範囲を区切り保存整備工事に進むこととした。
平成 30 年度、 整備基本計画の中で検討した範囲において整備基本設計を作成した。 この中では、公開活用に当たり保存整備工事の工法や遺構展示の方法などをより具体的に検討を行った。
基本設計作成後、 次年度工事予定部分の実施設計を行い、 令和元年度から令和 2 年度にかけて保存整備工事を行い令和 3 年 4 月 18 日より一般公開を始めた。

（2） 保存整備事業の事業費
年度

平成 29 年度

平成 30 年度

令和元年度

令和 2 年度

事業内容

事業費

整備基本計画策定整備基本設計作成
令和元年度分実施設計
保存整備工事
令和 2 年度分実施設計

保存整備工事

総事業費

費用内訳
国庫補助

県費補助

町単費

4,726

2,361

708

1,657

16,300

8,000

525

7,775

77,00338,500525

37,978123,801

61,9006,458

55,443

221,830

110,761

8,216

102,853※事業費の単位は千円、千円未満は切り捨て。

-2-

ઞဂࢾ

ᆵཔྎዂ඘

඗౅ࣧ଄ૌ

第 2 図 城山横穴群の位置 （1/25,000）

-3-

C

A-1
A1

多目的活用エリア

B

A-2
A2

B

（３）史跡の価値と構成要素
ア

0

100

Ａ

積極的に活用に供する範囲

Ｂ

周辺住民に配慮しながら関係者以外の立入を制限する範囲

Ｃ

周辺地域として史跡景観を保全する範囲
今後保護を必要とする範囲（追加指定予定地）

第 3 図 地区区分 （史跡城山横穴群保存活用計画より）-4-

Ⅱ 保存整備事業の計画と経過
1. 保存活用計画と整備基本計画（1） 保存活用計画の概要
1) 計画の目的
城山横穴群の歴史的価値や構成要素を明らかにし、 それに基づいて、 史跡の保存と管理に対する指針、 さらには活用の方向性を踏まえた将来あるべき姿も提示する中で、 史跡指定地のみにとどまらず、周辺や町内の歴史、 文化、 自然環境をも視野に入れた保存活用計画を策定することを目的とした。
2) 計画の概要
福智町及び城山横穴群の概要を整理し、現状と課題について保存管理、活用、整備に分け検討を行った。 現状と課題を分析したうえで、 保存管理では方向性、 地区区分 （第 3 図） を行ったのち史跡の価値と構成要素をまとめ、 保存管理の方法、 現状変更、 追加指定および公有化の方針を示した。
（2） 整備基本計画の概要
1) 計画の目的
整備基本計画策定事業は、 福智町に残る貴重な遺跡である城山横穴群を適切に保存し、 史跡として整備するため城山横穴群の史跡整備にかかる条件を調査 ・ 整理し、 城山横穴群を保存 ・ 整備 ・ 活用
する上での基本理念 ・ 基本方針を設定する。 設定した基本理念 ( 第 4 図 ) ・ 基本方針に基づく全体
整備計画及び個別整備計画を検討することを目的とした。
2) 計画の概要①基本理念 （第 4 図）඗౅ࣧ଄ૌ֭अཏ

඗౅ࣧ଄ૌ֭अཏ

全国屈指の規模と密集度

歴史的に続く地域の要所

基本理念

来訪者

地域住民

第 4 図 保存整備の基本理念 （史跡城山横穴群整備基本計画より）-5-

②整備の基本方針
遺構の保存と表現
城山横穴群の特徴である ､ 斜面に造られた 222 基を数える横穴墓や墳丘の保存を図るための整備を行う。 さらに、 様々な人が正しく理解し、 学べる場としての整備を目指す。
●横穴墓や墳丘の保存
・ 横穴墓内部や羨門部分の崩落、 墳丘の崩落や陥没を防ぐための保護を行う。
●適切な樹木管理・横穴墓や墳丘などの遺構に影響を及ぼす樹木や竹類は ､ 専門家の助言をもとに ､ 伐採・撤去を行う。
・ 伐採 ・ 撤去が不可能な急斜面においては適切な整姿を行う。
・ 急斜面を保護するため必要な樹木等は適正に管理する。
●横穴墓を正しく理解できる整備・ 横穴墓の位置が分かるような顕在化を図るための整備を行う。
・ ガイダンス施設等を整備し、 城山横穴群の全体を理解できるようにする。
・ 今後の調査結果を含め、 墓道等の復元的な整備も検討する。
斜面の安定化●横穴墓の保存を行うために、 斜面の安定化の整備を行う。
・ 表土に覆われた斜面の安定化を図り遺構を保護する。
・ 表土流出の危険性が高い場所は、 表土を除去し横穴墓等の遺構の保護を検討する。
・ 斜面下部には斜面の崩落防止のための盛土等を行う。
管理 ・ 活用のための施設●横穴墓を保存管理するために必要な施設や、 史跡を理解するための解説施設等の整備を行う。
・ 解説サインやガイダンス施設等を整備し、 城山横穴群の全体を理解できるようにする。
・ 西側の多目的活用エリアを使って、 駐車場や横穴群全体を見渡せる展望施設などを検討する。
・ 見学者が横穴墓を観察するための安全な見学ルートを整備する。
・ 散策や小学生の通学路としても利用できる通路を整備する。
・ 史跡の管理に必要な標識、 説明板、 境界標、 柵等を整備する。
史跡周辺の地域住民などが気軽に立ち寄れる、 オープンな空間として整備する。

③活用の基本方針
歴史学習の場
横穴墓の現地見学など、 学校教育との連携や生涯学習での利用を図る。
中世城館跡をはじめ、 史跡地周辺の神社などを取り込んだ地域の歴史学習の場や、 調査時の一般公開などにも利用する。
田川地区や筑豊地域などの市町村と連携し、 広域的なイベントを開催する。
地域の憩いの場
見学者や地域住民が安心して利用できるよう整備し、 いつでも人がいるような空間を目指す。 地域の子どもたちが通学路として利用し、 住民が散歩を行うなどの日常的な利用に供する場とする。

-6-

0

第 5 図 短期整備の範囲 （史跡城山横穴群整備基本計画より）

-7-

50m

ᇃ਴ӻ

ᇃ਴Ӽ
ᇃ਴ӽ

散策エリア

ᇃ਴Ӿ

ᇃ਴ӿ
ᇃ਴ӻӺ

ᇃ਴Ԁ
ᇃ਴ԁ
ᇃ਴Ԃ

ᇃ਴ӻӻ
ᇃ਴ӻӼ

境界植栽

多目的活用エリア
総合解説エリア
ᇃ਴ԃ

散策エリア
ᇃ਴ԃ՝

遺構展示エリア0

第 6 図 短期整備でのゾーニング （史跡城山横穴群整備基本計画より）

-8-

30m

園路

園路

斜面安定化

フェンス

盛土斜面

駐車場
ガイダンス広場
総合解説板

個別解説板

広場

保護盛土
園路
0

第 7 図 短期整備での整備概要 （史跡城山横穴群整備基本計画より）

-9-

30m

４） 段階的整備の考え方 （第 5 図）
史跡城山横穴群は、 史跡指定地が約 2.3ha と広く、 北側丘陵は南北に約 200 ｍ、 南側丘陵は約140 ｍ、 斜面の高低差は約 20 ｍに及び、 横穴墓は 222 基を数える。 横穴墓がある地層は比較的脆く急峻な斜面地もあるため、 全域を整備するにはかなりの期間が必要である。
一方で、 地域住民が史跡の価値を理解し、 「ふくちの誇り」 としてもらうためにも、 早期の公開が望まれる。
そこで城山横穴群整備基本計画では史跡内を区分し、 短期整備と中長期整備に分け、 積極的に活用に供する短期整備範囲の検討を行った （第 5 ・ 6 ・ 7 図）。

2. 保存整備事業の体制（1） 委員会●史跡城山横穴群整備基本計画策定委員会 （平成 29 年度）
策定委員
委員長

小田富士雄

福岡大学名誉教授 （考古学）

委 員

井 上

元九州大学准教授 （森林生物）

委 員

林

委 員

重 藤 輝 行佐賀大学教授 （考古学）

委 員

長谷川清之

福智町文化財専門委員 （地元有識者）

委 員

福 田

金田一区代表 （地元郷土史家）

委 員

末 次 大 輔晋重 徳昌

佐賀大学名誉教授 （地盤工学） （平成 29 年 10 月まで）

佐賀大学准教授 （地盤工学） （平成 29 年 12 月から）

●史跡城山横穴群整備検討委員会 （平成 30 年度から令和 2 年度）
策定委員
委員長

小田富士雄

福岡大学名誉教授 （考古学）

委 員

井 上

元九州大学准教授 （森林生物）

委 員

重 藤 輝 行佐賀大学教授 （考古学）

委 員

長谷川清之

福智町文化財専門委員 （地元有識者 平成 31 年 3 月まで）

委 員

福 田

金田一区代表 （地元郷土史家） （平成 31 年 3 月まで）

委 員

末 次 大 輔佐賀大学准教授 （地盤工学）（平成 31 年 3 月まで 4 月より宮崎大学教授）

委 員

阿 部 重 信金田一区代表 （金田稲荷神社宮司） （平成 31 年 4 月から）

委 員

山 口 譲 治

福智町文化財専門委員 （地元有識者 平成 31 年 4 月より）

晋

昌

-10-

（2） 指導助言
文化庁
文化財調査官 五 島 昌 也 （文化庁文化財部記念物課 ・ 現文化財資源活用課 整備部門）
文化財調査官 中 井 將 胤 （文化庁文化財部記念物課 ・ 現文化財資源活用課 整備部門）
福岡県教育庁総務部文化財保護課
企画係
技術主査 入佐友一郎 （平成 30 年 3 月まで）
技術主査 宮地聡一郎 （平成 30 年 3 月まで）
福岡県教育庁教育総務部文化財保護課 （平成 30 年 4 月から）
文化財保護係
係長

入佐友一郎 （令和 3 年 3 月まで）

係長

岸 本

圭 （令和 3 年 4 月から）

技術主査 下 原 幸 裕（3） 事務局
福智町教育委員会
教育長

辻 村 哲 弥 （令和 2 年 4 月 19 日まで）
朝 部 英 晴 （令和 2 年 4 月 20 日から）

生涯学習課
課 長

谷 川 信 行 （令和 3 年 3 月まで）
澤 井 秀 孝 （令和 3 年 4 月から）課長補佐 松 田 由 紀 （平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月）
社会教育係
係 長

前 川
奥

司 （平成 29 年 9 月まで）

一 幸 （平成 29 年 10 月から）

野 村 和 貴 （平成 30 年 4 月～平成 31 年 4 月）
仲 村 浩 美 （平成 31 年 4 月～令和 2 年 3 月）
末 永 康 彦 （令和 3 年 4 月から）
主 査

豊 田 祐 香 （令和 2 年 7 月から）
井 上 勇 也 （担当）主 事

斉 藤 亮 磨 （平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月）
小 池 史 哲 （嘱託 ・ 平成 31 年 4 月より会計年度任用職員）
長谷川清之 （嘱託 ・ 平成 31 年 4 月より会計年度任用職員）-11-

写真 2 整備検討委員会現地視察 1

写真 1 保存活用計画策定委員会の様子

写真 3 整備検討委員会現地視察 2

第 8 図 整備イメージ 1 （史跡城山横穴群整備基本設計より）

第 9 図 整備イメージ 2 （史跡城山横穴群整備基本設計より）-12-

Ⅲ 保存整備事業の内容
1. 城山横穴群整備基本設計（1） 施設配置の検討
基本計画では、 計画地斜面の上部に遺構があり下部は盛土により安定を図ることになっている。 下部を押さえ盛土とした場合、 盛土の安定勾配を考慮すると天端幅も合わせて 15 ｍ前後の幅を盛土が占めることが想定される （盛土高 5 ｍ、 法面勾配 1 ： 2 程度を想定）。 計画地は南北に長い狭小地であり、 園路も設けることを考えるとガイダンス広場は十分な面積が確保できない恐れがある。 そのため広場としての機能は基本計画で 「広場」 とのみ指定されている場所付近での整備を検討し、 ガイダン
ス広場は必要な情報を提供する場として整備する。
上記の方針より施設配置は下記の施設配置概念図 （第 10 図） を元に進めることとした。

N
㑇 ᵓ

ᢲ࠼┒ᅵ

ᗈ ሙ

ᯇᓮ⚄♫ഃ࡬

㥔㌴ሙ

第 10 図 施設配置概念図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）（2） 動線の検討
1） ＰＬＡＮ－Ａ
ＰＬＡＮ－Ａ （第 11・12 図） は、斜面に整備される横穴群正面の広場で整備地の全容等を確認した後、個別解説やレプリカによる横穴墓の構造等を理解し、 その後希望者は副動線へ進み横穴群を間近で見学してもらう案である。

第 11 図 動線 PLAN-A 概念図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）

-13-

-14-

Ћᯇᓮ⚄♫࡬

ձ㥔㌴ሙ

第 12 図 PLAN-A 動線図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）

ճ๪ື⥺

ղᗈ ሙ

2） ＰＬＡＮ－Ｂ
ＰＬＡＮ - Ｂ（第 13・14 図）は、広場のレプリカなどにより横穴墓の構造等を理解した後、副動線へ進み、斜面の横穴墓を見学した後、 広場へ戻り総合解説による整備地内の横穴群の全容等を確認する案である。

㸦ᗈሙෆࡢࡳࡢ⛣ື㸧

第 13 図 動線 PLAN-B 概念図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）

3） 見学者の動線
見学者の動線は、 計画地の地形及び駐車場の位置からある程度限定されるため、 比較検討案の違いはガイダンス部から横穴群を確認する順番である。
ＰＬＡＮ -A （第 11 ・ 12 図） は駐車場より史跡内に入った後、 そのまま広場で横穴群を確認するが、ＰＬＡＮ - Ｂ （第 13 ・ 14 図） ではレプリカの見学から盛土上の通路へ上がって個別の横穴墓を見学した後、 広場へ降りてきて横穴群の全容を確認する。
検討の結果、 計画地は駐車場から整備された横穴群が一目で分かる状況であり、 見学者に対して目の前の景観に対する解説 ・ 説明を来場してすぐに提供する方が好ましいとの結論に至った。
検討結果を踏まえ、 総合的な解説を最初に見て、 レプリカで横穴墓の構造等を理解し、 横穴墓をまじかに見学していくＰＬＡＮ - Ａを計画案とした。

（3） 斜面保護工の検討
基本計画に示された短期整備遺構展示エリアは、 発掘調査のために表土鋤取りが行われている。 その結果、 現況は遺構面が露出した状況であり、 遺構の保護を行う必要がある。 また、 「福智町ハザー
ドマップ」 では計画範囲が 「土砂災害特別区域 ・ 急傾斜地の崩壊」、 「土砂災害警戒区域 ・ 急傾斜
地の崩壊」 に設定されている。
上記の 2 点より、 当該対象地では遺構の保護と傾斜地の崩落防止の観点から斜面安定化を図る必要がある。 あわせて史跡地内で行われる整備であるため、 遺構の保護を主とし防災面にも十分対応できる工法の選定を行うこととした。
1） 検討項目①斜面上部 （遺構面） の検討 （第 15 ～ 18 図）
遺構面が露出した状況下では風化や劣化が進む恐れがあるため盛土等の保護層を設けることが一般的である。 保護層となる部分の厚さは工法によって異なるが、 1 ： 1 の急斜面である事を考慮し、 技術的に確立されていることが客観的に示されるＡ、 Ｂ、 Ｃ案の工法の比較検討を行った （第 15 図）。
Ａ案では完成後植物の成長により横穴が見えなくなる恐れがあるため、 植栽工の代替工法を検討し

-15-

-16-

Ћᯇᓮ⚄♫࡬

ձ㥔㌴ሙ

第 14 図 PLAN-B 動線図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）

ճ๪ື⥺

ղᗈ ሙ

-17-

⥲ྜホ౯

࢖࣓࣮ࢪ෗┿

㻃

㻃

㻃

౯᱁㸦੍㸧

ͤ1(7,6 ᅜᅵ஺㏻┬ࡀ᪂ᢏ⾡ࡢά⏝ࡢࡓࡵࠊ᪂ᢏ⾡࡟㛵ࢃࡿ᝟ሗࡢඹ᭷ཬࡧᥦ౪ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᩚഛࡋࡓ᪂ᢏ⾡᝟ሗᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒
第 15 図 斜面保護工 遺構面の検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）

 ྛࣉࣛࣥ࡟୍㛗୍▷ࡀ࠶ࡿࠋྛࠎࡢࣉࣛࣥࢆࡑࡢࡲࡲ᥇⏝ࡍࡿ஦ࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊഴᩳᆅ࡛ࡢ᪋ᕤᐇ⦼ࡀ࠶ࡿ㸿࣭㹀࡟ೃ⿵ࢆ⤠ࡗ࡚ࡉࡽ࡟᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ͤ1(7,6 Ⓩ㘓ᐇ⦼࠶ࡾ࠙㑇ᵓಖㆤࠚ
ಖㆤᒙࢆཌࡃ☜ಖ࡛ࡁࡿ
࠙⪏ஂᛶ࣭⥔ᣢ⟶⌮ࠚ
㏱Ỉᛶࡀ࠶ࡾ㞵Ỉ࡟ࡼࡿ⾲ᒙࡢ◚ᦆࡀᑡ࡞࠸ࠋ
࠙᪋ᕤᛶࠚ኱つᶍ࡞ഴᩳᆅ࡛ࡢᐇ⦼ࡀ↓࠸࠙ᬒほᛶࠚ
㜵ⲡຠᯝࡀ࠶ࡾᶓ✰⠏㐀᫬ࡢᬒほࡀ๰ฟ࡛ࡁࡿࠋ

࠙⮬↛㏱Ỉᆺ┿◁ᅵᕤἲࠚ
┿◁ᅵ࡜ΰ࿴๣ࢆΰྜࡋᩜタࡍࡿᕤἲࠋ
㏱Ỉᛶ࡟ඃࢀ࡚࠾ࡾྐ㊧࡛ࡢ౑⏝ᐇ⦼ࡶከ࠸ࠋᑠつᶍ࡞ቡୣࡢ᚟ඖࠊಖㆤࡢᐇ⦼ࡀ
࠶ࡿᮏయ㸸⮬↛㏱Ỉᆺ┿◁ᅵᮏయ㸸⮬↛Ⰽ㜵ⲡᅵ㉁

࠙㑇ᵓಖㆤࠚ
ಖㆤᒙࡣ⾲ᒙ⛬ᗘࡢཌࡳ࡜࡞ࡿ
࠙⪏ஂᛶ࣭⥔ᣢ⟶⌮ࠚ⮬↛ᅵᕤἲ࡞ࡢ࡛ᐦ࡞⥔ᣢ⟶⌮ࡀᚲせ࠙᪋ᕤᛶࠚᑠつᶍ࡞ࣉࣛࣥࢺ࡛᪋ᕤྍ⬟࠙ᬒほᛶࠚ
㜵ⲡຠᯝࡀ࠶ࡾᶓ✰⠏㐀᫬ࡢᬒほࡀ๰ฟ࡛ࡁࡿࠋ

ᮦ࠙⮬↛Ⰽ㜵ⲡᅵ྿௜ᕤἲࠚ
⥥≧ࡢࣜࢧ࢖ࢡࣝ➉⧄⥔ᮦࢆΰྜࡋࡓ┿◁ᅵࢆᩳ㠃࡟ࣛࢫ⥙ࢆᩜタᚋ྿ࡁ௜ࡅࡿᕤἲࠋ
࣮࢜ࣂ࣮ࣁࣥࢢࡋ࡚࠸ࡿᓴ㠃࡛ࡢ᪋ᕤᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࠋ
඲࡚ࡀ⮬↛⏤᮶ࡢ⣲ᮦ࡛࠶ࡾ⎔ቃ㈇Ⲵࡀᴟࡵ࡚ᑠࡉ࠸ࠋ
ͤ1(7,6 Ⓩ㘓ᐇ⦼࠶ࡾᚩᮏయ㸸㐃⥆⧄⥔ΰྜ◁㉁ᅵ
⾲ᒙ㸸᳜᱂

≉࠙㑇ᵓಖㆤࠚ
ಖㆤᒙࢆཌࡃ☜ಖ࡛ࡁࡿ
࠙⪏ஂᛶ࣭⥔ᣢ⟶⌮ࠚඛ⾜஦౛࡛኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠸࠙᪋ᕤᛶࠚᑠつᶍ࡞ࣉࣛࣥࢺ࡛᪋ᕤྍ⬟࠙ᬒほᛶࠚ
⾲㠃࡟⥳໬➼ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿせ࠙㐃⥆⧄⥔⿵ᙉᅵᕤἲࠚ◁㉁ᅵ࡜࣏࢚ࣜࢫࢸࣝࡢ㐃⥆⧄⥔ࢆΰྜࡋࡓࡶࡢࢆᩳ㠃࡟྿௜ࡅࠊᩳ㠃࡟ᅵࡢᵓ㐀యࢆᵓ⠏ࡍࡿᕤἲࠋ
ᵓ㐀యࡣ࢔࣮ࣥ࢝࡟࡚ᆅᒣ࡜ࡢ୍
య໬ࢆᅗࡿࠋ
⾲㠃ࡣ⥳໬ࢆ⾜࠸ࠊᬒほ࡬ࡢ㓄៖࡜ἲ㠃ࡢᔂቯ㜵Ṇࢆᅗࡿࠋ
ͤ1(7,6 Ⓩ㘓ᐇ⦼࠶ࡾ

ᴫ

-18-

ᶆ‽᩿㠃ᅗ

࢖࣓࣮ࢪ෗┿

ホ౯㸸‫۔‬

࠙⥔ᣢ⟶⌮ࠚ
ᇶᮏⓗ࡟⥔ᣢ⟶⌮ࡣ୙せࠋ⾲㠃ࡢởࢀࡀⴭࡋ࠸ሙྜࡣ≧ἣ࡟ࡼࡾΎᤲࢆ⾜࠺ࠋ第 16 図 斜面保護工 遺構面の検討 A 案修正の詳細検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）

࠙⥲ྜホ౯ࠚ
ึᮇ㈝⏝ࡣ㧗࠸ࡀࠊ㑇ᵓࡢ᭷ࡿ࡭ࡁጼࡢ෌⌧ᛶࠊ㑇ᵓ㠃ࡢಖㆤࠊ⥔ᣢ⟶⌮㈝⏝ࡢ㍍ῶ➼ࢆ⥲ྜⓗ࡟⪃៖ࡋࡓሙྜᕤἲϩࡼࡾ㐺ษ࡛࠶ࡿࠋ

ホ౯㸸‫ۑ‬࠙⤒῭ᛶࠚ ੍ᙜࡾ?㸦ᶆ‽ᕤἲࡢሙྜ㸧࠙⪏ஂᛶࠚ
⾲ᒙ࡟ࡣࣔࣝࢱࣝࡢ཰⦰࡟ࡼࡿ㍍ᚤ࡞ࡦࡧ๭ࢀࡀⓎ⏕ࡍࡿࡀࠊᵓ㐀యࡑࡢ≀ࡢ⪏ஂᛶ࡟ၥ㢟ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࠋ
ᅵᵓ㐀≀ࡣ᧦ቨ࡜ྠ➼ࡢᙉᗘࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡛㑇ᵓ㠃ࡣᙉᅛ࡟ಖㆤࡉࢀࡿࠋ
ᆅᒣ࡜ᅵ⿵ᙉᅵࡢ㛫࡟ࡣࢩ࣮ࢺ≧ࡢ᤼Ỉᮦࢆタ⨨ࡍࡿࡢ࡛ᾐ㏱Ỉࡢᙳ㡪ࡶ࡞࠸ࠋ        ホ౯㸸‫۔‬࠙᪋ᕤᛶࠚ
ᒣ〈㒊࡟ 㹫㹫⛬ᗘࡢࣉࣛࣥࢺࡀタ⨨ฟ᮶ࢀࡤ᪋ᕤྍ⬟ࠋ᪋ᕤ࡟㝿ࡋ࡚ࡣᒣ㡬㒊࡟྿௜సᴗ⏝ࡢ࢔࣮ࣥ࢝ࢆᡴタࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦࢔࣮ࣥ࢝ࡣ㑇ᵓࢆ㑊ࡅ࡚タ⨨ྍ⬟㸧ࠋࢡ࣮ࣞࣥࡸࣜࣇࢺ࡟ࡼࡿ྿௜సᴗࡣᏳ඲ᛶࢆᦆ࡞࠺ࡢ࡛⾜ࢃ࡞࠸ࠋ」ྜᕤἲ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊ⿵ᙉᅵ࡜ࣔࣝࢱࣝࡢ㸰ᅇ྿௜ࢆ⾜࠺ࠋホ౯㸸‫۔‬

࠙㑇ᵓಖㆤ࣭ᬒほᛶࠚ㐃⥆⧄⥔⿵ᙉᅵᕤἲ࡟⏝࠸ࡿᅵࡣ◁㉁ᅵ࡞ࡢ࡛ࠊ⿵ᙉᅵ⮬యࡀಖㆤ┒ᅵࡢᙺ๭ࢆවࡡࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊಖ
ㆤ┒ᅵࡢᔂⴠࡸࡍ࡭ࡾࠊὶฟ࡞࡝ࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࠋᅵᵓ㐀≀ࡣ᧦ቨ࡜ྠ➼ࡢᙉᗘࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡛㑇ᵓ㠃ࡣᙉᅛ࡟ಖㆤࡉࢀࡿࠋ
୍⯡ⓗ࡟ࡣ⥳໬ࢆᅗࡿᕤἲ࡛࠶ࡿࡀࠊ᳜⏕⏝ᅵࡢ྿௜ࢆ࣮࢝ࣛࣔࣝࢱࣝ྿௜࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㑇ᵓ⠏㐀ᙜึࢆᛮࢃࡏࡿ㢼ྜ࠸ࢆ๰ฟ࡛ࡁࡿࠋ
⢑㇂ᶓ✰⩌㸦㟼ᒸ┴ภ༡ᕷ㸧ࠊᕷࣨᑿᶓ✰ྂቡ⩌㸦ᶓ὾ᕷ㸧࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ        ホ౯㸸‫۔‬࠙ᕤἲゎㄝࠚ
ᇶᒙ࡟ࡣἲ㠃ಖㆤ⏝㐃⥆⧄⥔⿵ᙉᅵᕤἲࢆ᥇⏝ࡋࠊ⾲ᒙ࡟ࡣ࣮࢝ࣛࣔࣝࢱࣝ྿௜ᕤἲࢆ⏝࠸ࡓ᱌ࠋἲ㠃ಖㆤ⏝㐃⥆⧄⥔⿵ᙉᅵᕤἲ࡜ࡣࠊ◁㉁ᅵ࡜࣏࢚ࣜࢫࢸࣝࡢ㐃⥆⧄⥔ࢆΰྜࡋᩳ㠃࡟ᅵᵓ㐀≀ࢆᵓ⠏ࡍࡿᕤἲ࡛࠶ࡿࠋᆅᒣ࡟࢔࣮ࣥ࢝ࢆᡴࡕ㎸ࡴࡇ࡜࡛ᆅᒣ࡜ࡢ୍య໬ࢆᅗࡿࠋ
⾲ᒙࡢ࣮࢝ࣛࣔࣝࢱࣝ྿௜ᕤἲࡣࠊᬒほᛶ࡟㓄៖ࡋ࡚Ⰽ⢊࡜▷⧄⥔ࢆΰྜࡋࡓ╔Ⰽࣔࣝࢱࣝࢆ྿௜ࡅࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ホ౯㸸‫۔‬

㸿᱌ಟṇ᱌ ἲ㠃ಖㆤ⏝㐃⥆⧄⥔⿵ᙉᅵᕤἲ㸩࣮࢝ࣛࣔࣝࢱࣝ྿௜ᕤἲ

-19-ᶆ‽᩿㠃ᅗ

࢖࣓࣮ࢪ෗┿

ホ౯㸸‫۔‬

第 17 図 斜面保護工 遺構面の検討 B 案の詳細検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）

࠙⥲ྜホ౯ࠚ
ึᮇᩚഛ㈝⏝ࡣᏳ౯ࡔࡀࠊ㑇ᵓಖㆤ࡜⥔ᣢ⟶⌮㠃࡟࠾࠸࡚ᕤἲϨ࡟ຎࡿࠋ

࠙⥔ᣢ⟶⌮ࠚ
ࡦࡧࠊ๭ࢀࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ⿵ಟࡀᚲせࠋ࠙⤒῭ᛶࠚ ੍ᙜࡾ?㸦ᶆ‽ᕤἲࡢሙྜ㸧࠙⪏ஂᛶࠚ
⮬↛ᅵࢆ⏝࠸ࡿᕤἲ࡞ࡢ࡛⤒ᖺኚ໬࡟ࡼࡿࡦࡧ๭ࢀࡢⓎ⏕ࡣචࢀ࡞࠸㸦ᴫࡡ㸳ᖺ⛬ᗘ㸧ࠋ⮬↛Ⰽ㜵ⲡᅵࡣ㏱Ỉᛶࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡛ᾐ㏱Ỉࡣ㏿ࡸ࠿࡟᤼ฟࡉࢀࡿࠋ
ࣛࢫ⥙ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛඲యⓗ࡞๤ⴠࡣ࡞࠸ࠋ

ホ౯㸸‫ۑ‬  ホ౯㸸‫۔‬ホ౯㸸‫ۑ‬

࠙᪋ᕤᛶࠚ㛗ࡉ  㹫⛬ᗘࡢ࣮ࣖࢻࡀ࠶ࢀࡤ᪋ᕤྍ⬟ࠋ᪋ᕤ࡟㝿ࡋ࡚ࡣᒣ㡬㒊࡟྿௜సᴗ⏝ࡢ࢔࣮ࣥ࢝ࢆᡴタࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦࢔࣮ࣥ࢝ࡣ㑇ᵓࢆ㑊ࡅ࡚タ⨨ྍ⬟㸧ࠋࢡ࣮ࣞࣥࡸࣜࣇࢺ࡟ࡼࡿ྿௜సᴗࡣᏳ඲ᛶࢆᦆ࡞࠺ࡢ࡛⾜ࢃ࡞࠸ࠋホ౯㸸‫۔‬

࠙㑇ᵓಖㆤ࣭ᬒほᛶࠚྐ㊧࡛ࡢᩚഛ౛࡜ࡋ࡚஌ሙྂቡࡢእ࿘ቨ㠃ᩚഛ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࡢᡤࠊ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᓴ㠃ࡢഴᩳࡀᗊ≧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᵝ࡞ᡤ࡛ࡶᔂⴠ➼ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᇶᮦࡀࡑࡢࡲࡲಖㆤ┒ᅵࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡢ࡛ᨵࡵ࡚ಖㆤ┒ᅵࢆ⾜࠺ᚲせࡣ࡞࠸ࠋ⮬↛ᅵᕤἲ࡞ࡢ࡛࿘㎶ࡢᬒほ࡟㐪࿴ឤ࡞ࡃㄪ࿴ࡍࡿࠋ㑇ᵓ⠏㐀ᙜึࢆ᝿ീࡉࡏࡿ㢼ྜ࠸ࢆ๰ฟ࡛ࡁࡿࠋ
ホ౯㸸‫ۑ‬

࠙ᕤἲゎㄝࠚ
⮬↛ᅵ࡜⥥≧➉▷⧄⥔ࢆΰྜࡋࡓ⮬↛Ⰽ㜵ⲡᅵࢆࠊࣛࢫ⥙ࢆᩜタᚋ྿ࡁ௜ࡅࡿᕤἲࠋ
࡟ࡀࡾᡂศࡼࡾᢳฟࡉࢀࡓప࢔ࣝ࢝ࣜࡢ㓟໬࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘࡟ࡼࡾᇶ┙ᮦࡀᅛ໬ࡍࡿࠋ
⤖᮰ᮦ࡜࡞ࡿ➉▷⧄⥔ᮦࡣ㔛ᒣಖ඲άື࡛ษࡾฟࡉࢀࡓ➉ᮦࢆ⏝࠸ࡿࣜࢧ࢖ࢡࣝရ࡛࠶ࡿࠋ
᪋ᕤᚋࡣᴫࡡ  ᖺ௨ୖࡢ㞧ⲡᢚไຠᯝࡀぢ㎸ࡲࢀࠊᇶᮦࡢᅵࡢⰍࡀࡑࡢࡲࡲṧࡿࠋӨ඲࡚ࡢᮦᩱࡀ⮬↛⏤᮶࡛࠶ࡾ⎔ቃ࡟ᴟࡵ࡚ඃࡋ࠸ᕤἲ࡛࠶ࡿࠋ
㑇ᵓ㠃ࡢಖㆤࡼࡾࡶᅵࢆ⏝࠸ࡓ௙ୖࡾࡢ㢼ྜ࠸ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ 㹀᱌ ⮬↛Ⰽ㜵ⲡᅵ྿௜ᕤἲ

なければならない（第 16 図）。 通常では、急斜面に対する施工であり、経年により緑化を達成している。
城山横穴群では、 施工例のように緑化が進んだ場合、 横穴墓が隠れるため表層の緑化工は採用できない。 今回の整備では山肌の色合の調整が可能であること、 雨水の浸透をある程度防げること、 補強土への負荷が少ないことから表層にカラーモルタルの吹付を行うことでＡ案の修正を行った。
Ｃ案は透水性があり小規模な墳丘等の実績はあるが、 大規模な傾斜地での実績が無いことから採用
しないこととし、 残る修正したＡ案とＢ案で比較検討を行った （第 16 ・ 17 図）。 Ｂ案 （第 17 図） は、横穴墓築造当時は表層が露呈した斜面であったと思われる風景を表現できる工法であるが、 ひび割れ
による大規模な補修等も必要となることが予想されるため採用しないこととした。
検討の結果、 遺構の保護層を十分に確保でき、 斜面の安定化の実績もある。 表面をコンクリート吹付にすることにより耐久性も望めることから、 Ａ案修正案 （第 1 図） を採用することとした。

᳜⏕ᕤ㐃⥆⧄⥔⿵ᙉᅵ
㸦ἲ㠃ಖㆤࢱ࢖ࣉ㸧ᆅᒣ⿵ᙉᅵᕤ
㐃⥆⧄⥔⿵ᙉᅵ
㸦᧦ቨᙧ≧ࢱ࢖ࣉ㸧

第 18 図 連続繊維補強土工法標準図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）②斜面下部の検討 （第 19 ～ 22 図）
斜面の下部は横穴墓が存在しないため、 斜面の安定化を主とした工法を選定する。 斜面下部は、 基
本計画により盛土工とするが、 同様の効果がある他工法との比較検討を行い、 優位性を確認する （第19 図）。 工法選定にあたっては、 機能面を重視し経済性に優位であるものを選択することとした。
基本設計ではレプリカ等に費用が掛かるため、 経済性に優れる盛土＋法面保護工法を主に検討した。
盛土の高さは横穴墓 Y-213 を基準とし、 これが盛土で隠されないように設定すると、 広場から概ね6 ｍの高さとなる。 盛土は砂質土の安定勾配から 1 ： 1.8 ～ 2.0 （第 20 図） となるが、 盛土材料 w
を真砂土とした場合、 粒度等の詳細が明らかでない点、 また安定を図る点から 1 ： 2.0 を採用した。
盛土天端を通路や柵、 排水施設等を考慮して幅 3.5 ｍと設定した場合、 同地点での盛土高 6.3 ｍ
により盛土幅は 12.6 ｍとなるが、 道路との離隔は 3.5 ｍ確保できる （第 21 図）。 一般的な園路の
幅員は 2 ｍ程度であるため十分な余地が確保される。
検討の結果、 斜面下部の工法は一般的な土木工法である盛土＋法面保護工法を選択した。

-20-





㐃⥆⧄⥔⿵ᙉᅵ

᳜⏕ᇶᮦ྿௜ᕤ
ཌࡉ W FP






















㕲➽ᤄධᕤ'ȭᆅᒣᤄධP௨ୖ

-21-



$
:
ࠌࠌࠌ:
ࠌࠌ:
ࠌࠌ࣡࢖ࣖ㸫࣐ࢵࢺ6Ỉᖹ᤼Ỉᮦ % ㄪᩚࢺࢵࣉ࣐ࢵࢺ6

⥳໬๓
⥳໬๓



 

᳜⏕ࢩ࣮ࢺ

⥳໬ᚋ

ᆅୗ᤼Ỉ⟶

ẁษࡾ㸦せ᳨ウ㸧┒ᅵ㸩ἲ㠃ಖㆤᕤἲ

㸱᱌୰᭱ࡶᩳ㠃໙㓄ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛ᗈሙࢆᗈࡃ
࡜ࡿ஦ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ⤒῭ᛶ࡟ຎࡿࠋ

ἲ㠃໙㓄ࡀ⦆ࡃ࡞ࡿศᗈሙࡢ㠃✚ࡣᑠࡉࡃ࡞ࡿࡀࠊ⤒῭ᛶ࡟኱ࡁࡃࡍࡄࢀ࡚࠾ࡾࠊ஦ᴗ㈝ࢆ㑇ᵓࡢಖᏑᒎ♧࡟඘࡚ࡿࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶ࡿࠋణࡋᏳᐃ໬ᥐ⨨ࡀྐ㊧࡟㐺ᛂࡍࡿᵝ࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋホ౯㸸‫ۑ‬ホ౯㸸‫۔‬

୍⯡ⓗ࡞ᅵᕤ࡜ࡋ࡚᪋ᕤྍ⬟ࠋ≉Ṧ࡞ᢏ⬟ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࠋ

 ෇੍୍⯡ⓗ࡞┒ᅵἲ㠃࡟ἲ㠃ಖㆤ࡜⥳໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ᳜⏕ࢩ࣮ࢺࢆ᪋ࡋࡓࡶࡢࠋ୍⯡ⓗ࡟ࡣ  ๭  ศ௨ୖࡢ໙㓄࡜࡞ࡿࠋ㧗┒ᅵࡢሙྜࠊ┒ᅵࢆᏳᐃࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᒣഃ࡟ẁษࡾࡢ᳨ウࢆ
⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࠸ࡎࢀࡢᕤἲࡶ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⥳ࡢቨ࡜࡞ࡿࡢ࡛ᬒほᛶ࡟ᕪ␗ࡣ↓࠸ᵓ㐀ᮦࡣ㍍㔞୍࡛య໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ኱ᆺᶵᲔࡣ୙せࠋ ෇੍ቨ㠃ᮦ࡜⿵ᙉᮦࡀ୍య࡜࡞ࡗࡓ࣡࢖࣮࣐ࣖࢵࢺࢆ౑⏝ࡋࡓ᧦ቨᕤࠋᆶ┤࠿ࡽ  ศ໙㓄ࡲ࡛ࡢᛴ໙㓄┒ᅵࡀྍ⬟ࠋ⌧ሙ࡛ࡢ㒊ᮦຍᕤࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ」㞧࡞᪋ᕤ࡟ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘᑐᛂฟ᮶ࡿࠋそᅵ FP௨ୖ⥳໬⿵ᙉᅵቨᕤἲ



第 19 図 斜面保護工 斜面下部の検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）

  ホ౯㸸‫ڹ‬ᩳ㠃໙㓄ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛ᗈሙࢆᗈࡃ࡜ࡿ஦ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࡀ⤒῭ᛶ࡟ⴭࡋࡃຎࡿࠋ

㑇ᵓ㠃ࡢಖㆤᕤೃ⿵࡜ྠࡌᕤἲ࡛࠶ࡾࠊ኱つᶍ࡞ࣉࣛࣥࢺࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࠋ

 ෇੍◁㉁ᅵ࡜࣏࢚ࣜࢫࢸࣝࡢ㐃⥆⧄⥔ࢆΰྜࡋࠊἲ㠃࡟ཌ࠸ᅵᵓ
㐀≀ࢆᵓ⠏ࡍࡿᕤἲࠋ
ᆅᒣ࡟࢔࣮ࣥ࢝ࢆᡴࡕ㎸ࡴࡇ࡜࡛ᆅᒣ࡜ࡢ୍య໬ࢆᅗࡿࠋ
⾲㠃࡟ࡣ᳜⏕ᕤࢆ᪋ࡋἲ㠃ಖㆤ࡜⮬↛⎔ቃࡢ๰ฟࢆᅗࡿࠋ



























ᡭࡍࡾ



࠙ୗ㒊Ᏻᐃ໬ᕤẚ㍑᳨ウ⾲ࠚࡢࡾ㠃ಖㆤ⏝㐃⥆⧄⥔⿵ᙉᅵᕤἲ

┒ᅵᮦᩱ

┒ᅵ㧗㸦㹫㸧

໙ 㓄

㹫௨ୗ

㹼ࡧ⣽⢏ศΰࡌࡾ♟ * 㹼㹫

㹼⢏ᗘࡢᝏ࠸◁ 6* 㹫௨ୗ

㹼㹫௨ୗ

㹼㹼㹫㹼㸸㹫௨ୗ㹼

㹼P ௨ୗ㹼㹫௨ୗ㸸㹼㸸⢏ᗘࡢⰋ࠸◁ 6 ࠊ♟࠾ࡼ᦬せᇶ♏ᆅ┙ࡢᨭᣢຊࡀ༑ศ࡟
࠶ࡾࠊᾐỈࡢᙳ㡪ࡢ࡞࠸┒ᒾሢ ࡎࡾࢆྵࡴ ◁㉁ᅵ 6) ࠊ◳࠸⢓㉁ෆࡢ⤫୍ศ㢮ࡣ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࢆཧ⪃࡟♧ࡍࠋᅵࠊ◳࠸⢓ᅵ ὥ✚ୡࡢ◳࠸⢓㉁ᅵࠊ⢓ᅵࠊ㛵ᮾࣟᅵ࡟㐺⏝ࡍࡿࠋ

ᶆ‽ࡢࡾ㠃໙㓄ࡢ⠊ᅖእࡢሙྜࡣᏳᐃィ⟬ࢆ⾜࠺ࠋ࣮࣒➼ ⅆᒣ⅊㉁⢓ᛶᅵ 9 ฟ඾㸸┒ᅵᕤᣦ㔪
第 20 図 斜面保護工 斜面下部抑え盛土の検討 1 （史跡城山横穴群整備基本設計より）
ィ⏬ᆅҸ㹫

Ҹ㹫

Ҹ㹫

Ҹ㹫

㐨㊰

$ V

第 21 図 斜面保護工 斜面下部抑え盛土の検討 2 （史跡城山横穴群整備基本設計より）第 22 図 斜面保護工 斜面下部抑え盛土標準断面図 （史跡城山横穴群整備基本設計より）-22-

（4） 遺構展示の検討
遺構の区分は、基本設計の対象範囲内か範囲外か（第 5 ～ 7 図に示す短期整備の範囲内かどうか）、
横穴墓の状況 （築造時の状況を留めるか否か）、位置 （見学用の通路からの距離）、横穴墓の形状 （羨
門部の石組の有無など）、 展示の必要性の 4 つに区分される （第 23 図）。
保存整備事業において展示の対象となる遺構は、 主に基本設計対象範囲内の横穴墓である。 この
範囲内の横穴墓は横穴群として理解してもらうため、 遺構の状況、 位置、 形状に関わらず展示を行う必要がある。
（1） 検討項目
1） 展示対象と区分 （第 23 図）
範囲

横穴墓の状況

横穴墓の位置横穴墓の形状展示の必要性

築造時の状況を留めない

見学用通路から近い

羨門部の石組等有羨門部の石組等無有

築造時の状況を留めない

見学用通路から遠い

羨門部の石組等有羨門部の石組等無有

築造時の状況を留める

見学用通路から近い

羨門部の石組等有羨門部の石組等無有

築造時の状況を留める

見学用通路から遠い

羨門部の石組等有羨門部の石組等無有

築造時の状況を留めない 見学用通路から見えにくい

羨門部の石組等有羨門部の石組等無無築造時の状況を留める

羨門部の石組等有羨門部の石組等無

対
象
範
囲
内

対
象
範
囲

見学用通路から見えにくい

外

๨኷ᆪ

๨ၗ

見学用動線より見えるものは必要性有଴ಬৰ଍‫؟‬ਠ૔નੳदऌॊ৖ী
୊଍‫؟‬ടശ‫؞‬ါଷखञ৖ী

築造時の状況を留める横穴墓模式図

築造時の状況を留めない横穴墓模式図（羨門部 ・ 羨道 ・ 玄室が残存）（部分的に残存）
第 23 図 遺構の分類

2） 展示方法 （第 24 図）①痕跡展示
崩壊により築造時の状況を留めないものは横穴墓があったことを伝える簡単な展示を行う（窪み程度）。
②開口展示
見学者が全景を見た時に横穴群の数的規模を体感するよう忠実に再現するため、 管理用通路から遠い横穴墓は穴の存在のみを明示する展示を行う。

-23-

③復元展示管理用通路から良く見え、 間近までアクセスできる横穴墓は観賞に耐えうるレベルまで整備を行う。
開口部の形状を復元するために横穴墓を土のう等で保護し、 開口部の上部に型枠を入れた後、 吹付
後にカラーモルタルコテ仕上げで型枠を隠しながら横穴墓開口部の形状に復元する。
ᶓ✰ࡢ≧ἣ

࣭ᔂቯࡀ㐍ࡳ⠏㐀᫬ࡢᶓ✰቎ࡢཎᆺࢆᒎ♧ᑐᛂD ⑞㊧ᒎ♧
㑇ᵓࡀṧࡗ࡚࠸࡞࠸

࡜࡝ࡵ࡞࠸ࡶࡢ

ࡢ࡛ࠊ㑇ᵓ㠃ࡲ࡛ᇶᮦ྿

࣭㛤ཱྀ㒊ࡀ᫂☜࡛࡞௜࡟ࡼࡾ✰ࡢ⑞㊧ࢆ๰࠸ࡶࡢཧ⪃ᅗ࣭෗┿ฟࡍࡿࠋᗋ㒊ࡣูⰍ࡛╔Ⰽࡋ࣓ࣜࣁࣜࢆ௜ࡅࡿࠋ

᩿㠃ᅗE 㛤ཱྀᒎ♧
ᶓ✰ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ
࣭⟶⌮⏝㏻㊰࠿ࡽ㐲࠸ࡶࡢࡢᇶᮦ྿௜㹼࣮࢝ࣛࣔࣝࢱࣝࡢ྿௜ࡲ࡛ࡣ᚟
ඖᒎ♧࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ

᩿㠃ᅗF ᚟ඖᒎ♧
㛤ཱྀᒎ♧࡜ྠᵝࡢฎ࣭㛤ཱྀࡀ᫂☜࡛⟶⌮⨨ࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊࢥࢸ௙ୖ

⏝㏻㊰࡟㏆࠸ࡶࡢ

ࡆ࡟ࡼࡾࣜ࢔ࣝ࡞ᶓ✰ࡢ㛤ཱྀ≧ἣࢆᩚഛࡍࡿࠋṇ㠃ᅗ࣭≧ἣࡀ≉ᚩⓗ࡞ࡶG ࣞࣉࣜ࢝ᒎ♧ヱᙜࡍࡿᶓ✰቎ࡢࣞࡢ࣭㔜せᗘࡀ㧗࠸ࡀ᮶ࣉࣜ࢝ࢆసᡂࡍࡿࠋ

ᅬ⪅ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞
࠸ሙᡤ࡟࠶ࡿ≀౛㸸▼ぢ㖟ᒣ኱ஂಖ㛫Ṍ

第 24 図 遺構展示方法の検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）-24-

④基本設計対象範囲外の重要な横穴墓
城山横穴群の特徴を示す重要な横穴墓はレプリカを作成し展示を行う。 レプリカは広場に設置し、 全ての来場者が見学できるものとする。
3） レプリカ展示①素材の検討 （第 25 図）
比較検討の結果、 素掘りや石組の素材感や再現性の高さなど、 横穴墓を的確に再現できることと、耐久性の高さを評価しＧＲＣ （ガラス繊維補強セメント） を採用することとした。
㹅㹐㹁㛗ᡤ㸸▼ᮦࡸᅵተࡢ෌⌧ᛶࡀ㧗ࡃࠊ㑇ᵓࡢᵝ㸦࢞ࣛࢫ⧄⥔⿵Ꮚࢆⓗ☜࡟ఏ࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᙉࢭ࣓ࣥࢺ㸧▼ᮦ㒊ศ࡜ᅵተ㒊ศࢆ୍యⓗ࡟〇స࡛ࡁࡿࠋࢭ࣓ࣥࢺ⣲ᮦ࡛࠶ࡿࡓࡵ⪏ஂᛶࡀ㧗࠸ࠋ▷ᡤ㸸㔠㢠ࡀ㧗࠸ホ౯㸸‫۔‬
ࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡタ⨨౛㹄㹐㹎㛗ᡤ㸸ᶓ✰቎ࡢᙧ≧ࢆ෌⌧࡛ࡁࡿࠋ㸦⧄⥔ᙉ໬ࣉ

㍍࠸⣲ᮦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪋ᕤᛶࡀⰋ࠸ࠋ

ࣛࢫࢳࢵࢡ㸧

ẚ㍑ⓗᏳ౯࡟〇స࡛ࡁࡿࠋ
▷ᡤ㸸㹄㹐㹎ࡣᅵࡸ▼࡜ࡋ࡚ࡢ㉁ឤ࡟ஈࡋࡃ
ゐࡿ࡜୰✵ࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢឤゐ࡛࠶ࡾࠊഇ≀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
⪏ೃᛶ࡟㞴Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟⣸እ⥺࡟ࡼࡾຎ໬ࡍࡿࡓࡵࠊᒇእタ⨨ࡣᩘᖺ࡛஺᥮ࡀ

ຍⱱᒾ಴㑇㊧ᚲせ࡟࡞ࡿࠋ
ホ౯㸸‫ڹ‬⮬↛▼㛗ᡤ㸸⣲ᮦࡢ෌⌧ᛶࡀ㧗ࡃࠊ⪏ஂᛶࡶ㧗࠸ࠋ▷ᡤ㸸▼ᮦࡢຍᕤࡸ᪋ᕤᛶࠊ▼⤌ࡳ➼ࡢᛅᐇ࡞෌⌧ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ

ͤ⩎㛛▼⤌ࢆ

ホ౯㸸ࠐ

ᑐ㇟࡜ࡍࡿ

኱ᐓᗓᨻᗇ㊧ࣔࣝࢱࣝ྿௜

㛗ᡤ㸸ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ⣔ࡢ྿௜࡛⪏ஂᛶࡣ㧗࠸ࠋ㸦ࢥࢸ௙ୖࡆ㸧▷ᡤ㸸ࣛࢫ㸦㔠⥙㸧ࢆᙇࢀࡿᙧ≧࡟㝈ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ⣽࠿࡞෌⌧ᛶ࡟ࡣ㝈ࡾࡀ࠶ࡿࠋ

ͤ▼⤌௨እࡢホ౯㸸ࠐ⣲᥀ࡾ㒊ศࢆ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿᕷࣨᑿᶓ✰ྂቡ⩌
第 25 図 レプリカ展示 素材の検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）

-25-

࢖࣓࣮ࢪ

ゎ ㄝ
ࢧ࢖ࣥ࡟ࡼࡾ⦪᩿᪉ྥࡢゎㄝࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᕥྑ࡟ධཱྀ㒊ࡢࣞࣉࣜ࢝
ࢆ㓄⨨ࡍࡿࠋ㸿ዟ⾜ࡁࡣ⩎㛛▼⤌ࡀ࠶ࡿධཱྀࡢ
๓࡟ᖹ㠃⾲♧ࢆ⾜࠺஦࡟ࡼࡾ⾲⌧ࡍࡿࠋᴫ⟬༢౯㸸‫۔‬ࢧ࢖ࣥ࡟ࡼࡾ⦪᩿᪉ྥࡢゎㄝࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢୗ࡟ᖹ㠃⾲♧ࢆ⾜࠺ࠋ⦪᩿⾲♧࡜ᖹ㠃⾲♧ࡣ୰ᚰ࡛ᢡ
ࢀࡿࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋࠊ⋞ᐊࡢ✵㛫ࢆయ㹀ឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ධཱྀ㒊ࡢࣞࣉࣜ࢝ࡣࡑࡢᕥྑ࡟
㓄⨨ࡍࡿࠋ
ᴫ⟬༢౯㸸‫۔‬ᗈሙࡢṇ㠃࡟⦪᩿㠃ࡢࣞࣉࣜ࢝
ࢆᒎ♧ࡋࠊධཱྀࡢࣞࣉࣜ࢝ࡣᗈሙ࡟
ᑐࡋ࡚ᆶ┤࡟㓄⨨ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᵓ㐀ࢆ୍యⓗ࡟⌮ゎ㹁ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ
⦪᩿㒊ࣞࣉࣜ࢝ࡢ๓㠃࡟ࡣ⯒⿦࡟ࡼࡾᖹ㠃ࢆ⾲グࡍࡿࠋᴫ⟬༢౯㸸ࠐ
ᗈሙࡢṇ㠃࡟ධཱྀࡢࣞࣉࣜ࢝ࢆ
ᒎ♧ࡋࠊ⦪᩿㠃ࡢࣞࣉࣜ࢝ࡣᗈሙ࡟
ᑐࡋ࡚ᆶ┤࡟㓄⨨ࡍࡿࠋධཱྀ࡜ෆ㒊ࡣ㈏㏻ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ᵓ㐀ࢆ୍యⓗ࡟⌮ゎࡋࡸࡍࡃ࡞

㹂ࡿࠋࣞࣉࣜ࢝ࡢෆ㒊࡟࢔ࢡࣜࣝᯈࢆタࡅࡿ࡞࡝ࠊேࡀධࢀ࡞࠸ᵝ࡟ࡍࡿࠋᴫ⟬༢౯㸸‫ڹ‬第 26 図 レプリカ展示 設置方法の検討 （史跡城山横穴群整備基本設計より）-26-

②展示方法の検討 （第 26 図）
レプリカ展示の目的は、 横穴墓の構造と規模を理解してもらうために設置することから、 横穴墓全体が分かるものが望まれる。 経済性、 再現性などを考慮し 4 つの案を比較検討した。 Ａ案及びＢ案は横穴墓の入口は立体的に示すが、 内部の様子は平面的な解説である。 Ｃ案及びＤ案は内部も立体的な展示であるため、 横穴墓全体の様子が体感できる （第 26 図）。
Ｃ案は斜面の擁壁に平行に設置し、 構造的にも安定している。 Ｄ案は擁壁に対して垂直に設置し、屋根を広くすることから雨天でも見学できるが、 スペースを多くとることになる。
例示された案を検討した結果、 個別の横穴墓をより理解でき、 限られたスペースの中で比較的コン
パクトに展示できるＣ案 （擁壁に並行し建物を設置する） を採用することとした。
（5） サインの検討 （第 27 ・ 28 図）࣭᱌ෆᯈ࣭⥲ྜ᱌ෆᯈ

ᇛᒣᶓ✰⩌඲య࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᥦ౪

࣭㡯┠ูゎㄝᯈ

ᇛᒣᶓ✰⩌ࡢಶู஦㡯࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᥦ౪

࣭ࣞࣉࣜ࢝ᒎ♧ࣞࣉࣜ࢝࡟ࡼࡿධཱྀࡢᒎ♧௚࣭఩⨨⾲♧⚊

ᶓ✰ࡢㄆ㆑⚊

᱌ෆㄝ᫂⏝
࣭ㄝ᫂ᯈ

ᣦ♧⏝

࣭ᣦ♧ᶆ

࣭ㄏᑟ᱌ෆ

ᅬෆㄏᑟ࣭㡰㊰⾲♧

つไ⏝

࣭ไᮐᯈ

࣭༴㝤⾲♧

㌿ⴠ࣭㣕ฟࡋᶆ㆑⏝࣭ᶆ㆑࣭ྐ㊧ྡᶆ㆑

ᶆ㆑ᰕͤㄏᑟ⾲♧࡜༴㝤⾲♧ࡣ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ࡟㓄⨨ࡍࡿ
第 27 図 サインの検討 1 設置の目的と内容 （史跡城山横穴群整備基本設計より）‫ۑ‬㑇ᵓࡢ඲యീ ‫ۑ‬఩⨨௜ࡅ‫ۑ‬ᗈሙෆࡢධཱྀ࡟㏆࠸ሙᡤ࡜࢞࢖ࢲࣥࢫ㒊࡟⥲⥲ྜ᱌ෆ‫ۑ‬Ṕྐ ‫ۑ‬つᶍ ‫ۑ‬ฟᅵရᯈࠊࡑࡢ௚ࡢሙᡤ࡟㡯㡯┠ูゎㄝᯈࢆタ⨨ࡋ࡚ྐ㊧ᆅ඲య࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺‫ۑ‬ᗈሙ࡟ࣞࣉࣜ࢝ࢆタ⨨ࡋ࡚ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࢆ‫ۑ‬ᵓ㐀㡯┠ูゎㄝᯈࢆタ⨨㸧ࠋ⾜࠺㸦⿵㊊ࡢⅭ㡯‫ۑ‬ಶู⾲♧‫ࢢࣥࣜࣂࣥࢼۑ‬‫ۑ‬඲඲య⾲♧࡜఩
఩⨨⾲♧⚊࡟ࡼࡾᶓ✰ࡢ఩⨨᝟ሗࢆᥦ౪
ࡍࡿ

第 28 図 サインの検討 2 設置するサインの種類 （史跡城山横穴群整備基本設計より）（6） その他の検討
さらに施設配置の概念図、 動線計画に基づきの園路 ・ 広場の施設整備などについて検討を重ね基本設計をまとめた。

-27-

２． 令和元年度の保存整備
敷地造成および斜面保護盛土に関連する工事を行った。

（１） 敷地造成
敷地造成工事は、 １ ・ ２工区に分けて以下の仕様で行った （第 29 図）。
１） 準備工事
着工前測量、 安全対策、 構造物の解体・撤去、 竹木の伐採・剪定、 生垣の設置等の準備工事を行った。
①安全対策および構造物の解体 ・ 撤去等工事範囲に仮囲いを設け、 一般者が立ち入らないように安全対策を講じた。 また、 構造物の解体 ・撤去時から、 工事車両の出入りに際しては、 作業員等による安全確認を行った。

写真 4 施工時の仮囲い 1 （1 工区、 西から）

写真 5 施工時の仮囲い 2 （２工区、 北西から）

写真 6 構造物等の撤去 1 （1 工区、 南から）

写真 7 構造物等の撤去 2 （２工区、 北西から）②樹木の伐採および剪定
竹木の伐採および剪定を丘陵斜面において行った （第 30 図）。 一面に生えるモウソウチクは、 根が遺構の保護に影響を与えることから伐採した。 しかし、 依然として広範囲に地下茎が残っていることから、 タケノコが生える春季を中心に今後も継続的に管理 ・ 伐採する必要がある。 成長が遅く、 表土流出を防止する役割を果たしているヤブツバキなどの中低木は、 伐採せずに維持した。 一方で、 盛土施工範囲にあるムクノキやクロガネモチなどの小中木を伐採した。 斜面にはクスノキを中心に数本の大木があり、 なかでも墳丘９’ 上のものは幹回り４ｍを超えるため、 諸条件から伐採せず強剪定を行ない、-28-

樹勢を落とし遺構に極力影響がないように対策を講じた。 今回伐採できなかった樹木は、 台風等により倒れる恐れがあるため、 将来的に伐採を検討する必要がある。

写真 8 モウソウチク伐採状況 （2 工区）

写真 9 クロガネモチ伐採状況 （2 工区）

写真 10 クスノキ剪定状況 1 （2 工区）

写真 11 クスノキ剪定状況 2 （2 工区）③生垣の設置整備工事にともなう植生の伐採により、 丘陵上の六角家歴代墓地へ強風が直接吹き込み、 また視界を遮るものがなくなった。 この対策として、 墓地が位置する丘陵平坦面および斜面の境界にシラカシの生垣を新設した。

写真 12 生垣の設置状況 1 （2 工区、 南から）

写真 13 生垣の設置状況 2 （2 工区、 東から）

-29-

２） 造成工事
造成工事では、 表土の鋤取りおよび残土等の搬出、 床掘および掘削、 真砂土による置換、 栗石の充填等を順に行った （第 31 図）。
①掘削および真砂土置換等
工事範囲のうち以前宅地であった地所は、 建物等の除却にともなうコンクリート殻などが混ざっており、 また粘性土を多く含んでいることから真砂土への置換を行った。 横穴墓が位置する斜面の下方に積み上げた残土も、 遺構調査の際にはぎ取った丘陵斜面の表土を多く含んでいることから除去した。
計画当初、 宅地跡の真砂土置換を 50cm としていたが、 表土下に軟弱地盤が堆積していることが明らかになり、 一部を 1 ｍに変更した。

写真 14 表土鋤取り状況 （1 工区、 南西から）

写真 15 真砂土置換状況 （２工区、 南から）

②栗石充填等
1 工 区 で は、 表 土 下 で 粘 性 土 の 軟 弱 地 盤 と GL-1 ｍ の 高 さ で 地 下 水 位 が 確 認 さ れ た。 ま た
No.3+10 以南では、 砂岩の転石も多くみられた。 地下水の湧水箇所周辺では真砂土置換による締固めが無理なため、 １ｍある置換層のうち下半の 50 ㎝に割栗石を充填して締固めを行し、 吸い出し防止材を敷設した上に 50cm の真砂土を盛った。 一方、 工区西側 （道路側） では 50cm の真砂土置換を行ったが、 常に水分を含んだ状態で締固めできなかったため、 下層 30cm に割栗石を充填し、吸出し防止材を敷設した上に真砂土を盛った。

写真 16 地下水湧水の状況 （1 工区、 北から）

写真 17 割栗石による置換状況 （1 工区、 南から）

-30-

ӽӺ

ӻԂӻՁ

ࡗӠԙԇ

౮୿ᄧ

ӽӺ

ӽӿ

ӽӺ

Ӽӿ

-31-

ӽӿ

ӽӺ

Ӽӿ

第 29 図 全体平面図 （1/1,000）

ӻ୿ત

ӽӿ

ԧԇԁӿӽӺӺ

ԧԇԁӿӾӺӺ

ӽӺ

Ӽӿ

Ӻ

ӿ

ӻӺ

ӼӺ

ӿӺՁ

Ӽ୿ત

ӽ

ӿ
ӽӺ

ԨԇӷӼӺӿӺӺ

ӼӿԨԇӷӼӺӾӺӺ

ࢡࢫࣀ࢟ఆ᥇ 1 ᮏ㸦ᕤ༊㸧ࢡࣟ࢞ࢿࣔࢳఆ᥇ 1 ᮏ㸦ᕤ༊㸧ࣔ࢘ࢯ࢘ࢳࢡἲ㠃ఆ᥇㸦੍㸧㸦ᕤ༊㸧࣒ࢡࣀ࢟㸯ఆ᥇ 1 ᮏ㸦ᕤ༊㸧ᮌ➉᰿㸦௬┒ᅵ㒊㸧㸦ᕤ༊㸧㸻ੑ㸦༊㸧㸻ੑ







; 

ᮌ➉᰿㸦௬┒ᅵ㒊㸧㸻ੑ 㸦ᕤ༊㸧࣒ࢡࣀ࢟㸰ఆ᥇ 1 ᮏ㸦ᕤ༊㸧ࣔ࢘ࢯ࢘ࢳࢡἲ㠃ఆ᥇㸦੍㸧









㸦ᕤ༊㸧



< 

< ; 

ժጵཟኪ‫׽׮؟‬ի኎Ӡൺ‫ע؃׮פ‬

ӼӺ㖠

ӾӸӺ㖠

ᅏӠண
ӡӼ୿તӢ

ؕ‫ע؃פ‬㕱

ӻӿ㖠

ӼӸӽ㖠

ӡӼ୿તӢ

‫׶ؗ؂סآפ‬

ӻӺ㖠

ӼӸӺ㖠

ӡӼ୿તӢ

ؕ‫ע؃פ‬㕲

ӻӺ㖠

ӻӸӽ㖠

ӡӼ୿તӢ

኎Ӡൺ

ኜӠู

ᅏӠண

‫פ׶כײכؗ‬

ӿӺӺӇ

ӡӼ୿તӢ

Ӻ

ӿ

第 30 図 立竹木伐採図 （1/1,000）-32-೩ஸӲԒӴ ঴೮ӲԍӴ

ӻӺ

ӼӺ

ӿӺՁ



12





12 

1 2

12

ᕤ༊

1212‫ۃ‬12
; 

‫ۃ‬







12

‫ۃ‬ᅳဘ൉೘‫׉‬མহӡՈԇӿӺԳՁӢӻ୿તӠԋԇӿӾӇӿӾ㕪ӺӸӿԇӼԁ㌒

12

‫ۃ‬‫ۃ‬12‫ۃ‬ᅳဘ൉೘‫׉‬མহғԋԇԂԂӨӇ

‫ۃ‬Ӡऀພӱআ֏‫ุ׉‬ӠՈԇӿӺԳՁ ԂԂ㕪ӺӸӿԇӾӾӸӺ㌒ᆊදᆑӠՈԇӻӺ

12

‫ۃ‬‫ۃ‬12‫ۃ‬ᅳဘ൉೘‫׉‬མহҔ‫ۃۃ‬ԋԇӻӼԃӇ

Ӡऀພӱআ֏‫ุ׉‬ӠՈԇӽӺԳՁ ӻӼԃ㕪ӺӸӽԇӽԂӸԁ㌒

1 2

ᆊදᆑӠՈԇӻӺ‫ۃ‬



12







‫ۃ‬12

12ᅳဘ൉೘‫׉‬མহӡՈԇӿӺԳՁӢӻ୿તӠԋԇӻӶӿԂӾӇӻӶӿԂӾ㕪ӺӸӿԇԁԃӼ㌒ ᕤ༊< 

; 







ӻ୿તӠམহ෾ፘ

ፘ

༳ࡔ

ᅏண

ᅳဘ൉೘‫׉‬མহ኎ӠӠൺՈԇӻӺӺԳՁ ԂӺӼӸӺ㌒ӲӻӿԂӾӵӿӾӷӽӾӴ㕪ӺӸӿԇԂӺӼӸӺ ࿣ጻᆪ֮৞ֽ֩փ

ᅳဘ൉೘‫׉‬མহՈԇӻӺӺԳՁ

㌒ӲӻӻԀӷӿӾӵӽӾӴ㕪ӻӸӺԇԃԀӸӺਊ६Քซሓ෾

ԃԀӸӺ෉௱ဘӱԂԃԂӸӺӷԂӼӸԁԇԂӻӿӸӽ㌒আ֏‫ุ׉‬ӱӾӾӸӺӵӽԂӸԁԇԂӼӸԁ㌒

Ӻ

ӿ

ӻӺ

第 31 図 造成平面図 （1/1,000）

-33-

ӼӺ

ӿӺՁ

（２） 斜面保護盛土
１） 路体盛土工
敷地の表層土を真砂土に置換した後、 盛土を行った （第 32 ・ 33 図）。 なお旧宅地面から高さ 6.3ｍ程度で横穴墓が確認されたことから、 盛土天端の高さを最大６ｍとした。 天端幅は、 管理用通路 （幅2.0 ｍ）、転落防止フェンス、（遺構が残存する斜面からの表流水を受ける）側溝等の幅を確保するため、
最低 3.5 ｍとして施工した。

写真 18 盛土築造状況 1 （１工区、 南から）

写真 19 盛土築造状況 2 （２工区、 北西から）

写真 20 盛土天端状況 1 （１工区、 南から）

写真 21 盛土天端状況 2 （２工区、 北から）

写真 22 植生シート敷設状況 （２工区、 北から）

写真 23 豪雨後の盛土流出状況 （１ ・ 2 工区、 西から）-34-

盛土は、 １層の厚さ平均 30cm とした巻き出し転圧を 19 ～ 20 層分繰り返して行った。 法面の勾配は、 安定勾配である 1 ： 2 で施工した。 斜面の掘削量が想定していたより多かったことなどから、 設
計当初の土量では不足することが判明したため、 １工区の北側 （No.0 ～ No.3） の区間は盛土の高さを下げ、 全体の形状を変更した。
法面の養生については、 工事の進捗が比較的早かった 2 工区において当初の設計にしたがって植生
シートをはじめに敷設した。 しかしながら種子の発芽をまたずして豪雨に襲われ、 路体盛土の一部が流出する事態となった。 さらに、 本期工事の完了から次期工事までには半年以上の期間が予定されており、 6 月から 10 月にかけては梅雨や台風などによる豪雨も予想されることから、 耐候性シートで盛土を被覆するように計画を変更した。
２） 排水工翌年度 （令和 2 年度） に実施予定の保存整備工事のための荒造成として、 本排水工を行った （第34 図）。 なお、 遺構が集中する斜面および表流水などの排水工については、 翌年度の工事内で検討・整備するものとする。 本工事の施工前には、 斜面からの湧水等は認められなかった。 しかし、 近年増加している局地的な豪雨等が想定されることや、 斜面を掘削することによる表流水の状況が変化する可能性があるため、 下層および上層に暗渠排水管を設置した。 1 工区の No.2 から No.3 にかけての範囲では地下水位も高く、 斜面も谷の形状を呈しており、 また盛土の築造時にも降雨後の乾きが遅く、水分を多く含んでいることが確認された。 このことから、 路体盛土の水分を減らすために暗渠排水管の周りにフィルター材 （単粒度砕石） を入れ、 水分が抜けやすい構造を採用した。

写真 24 暗渠排水管設置状況 1 （１工区、 北から）

写真 25 暗渠排水管設置状況 2 （２工区、 西から）

写真 26 U 字側溝仮設状況 1 （天端 ・ ２工区、 北から）

写真 27 U 字側溝仮設状況 2 （法尻 ・ １工区、 北西から）-35-

３） 仮設工
工事範囲に、 仮設の排水設備を設けた。 盛土天端の斜面側には高密度ポリエチレン製のＵ字溝を設置し、 横穴群が位置する斜面から流れてくる雨水を受け、 盛土内に浸透しないようにした。 また盛土の法尻にも同じＵ字溝を設置し、法面の表流水が平坦面に漏れることなく速やかに流れるよう対処した。
真砂土による置換と盛土により、 雨水や工事中の排水が泥水となって前面道路の側溝に直接流れ込む
ことがないよう泥溜桝を設けた。
法面は、 植生シートを用いた表面の保護を当初計画していたが、 発芽するまでの間に再度豪雨が降った場合には路体盛土の流出が少なくないと想定されるため、 耐候性シートでその全体を覆うように変更した。

写真 28 泥溜設置状況 1 （１工区、 北から）

写真 29 泥溜設置状況 2 （２工区、 西から）

写真 30 耐候性シート被覆状況 1 （１工区側、 北西から）

写真 31 耐候性シート被覆状況 2 （２工区側、 南西から）

-36-

w

Ӳօ֠ंมဘӴ

Ӳဘ௱Ӵ

w

㖠

㖠

ඬӨภӨ‫׬‬Ө՛Ө‫׽‬มဘሓኜธ૛

ԎԙԇӼӺӸӺӺ㖠᎓Ө໲ӨมӨဘӨ୿᎓Ө൞ӨมӨဘӨ୿ԎԙԇӼӺӸӺӺ

㕲

㕲

༳ࡔ

㖠

઻ణ

Ғ

ӿӺӺ

༳ࡔ

ғ

෾ӠӠӠፘ

ӿӺӺ

ఢ઄તᇀ
ゖゑキダゾ゗ゐゥ

ԐԒԇ

ԐԒԇ

ӻӼԁӺӺ

ԑԒԇӨӨӻԃӸԀԁӨ

ԝԞӸӺ

Ձ

ӺӸ
ԁ

ÃӻԃӸԀӾ

ԑԒԇӨӨӻԃӸԂӾӨԝԞӸӺӵӻӺӸӺÃӼӺӸӺӺ

ӽԀӿӺ

Ҕ

ӻӼӾԀӺ

㕲

㖠

㕲

Ғ

ғ

෾ӠӠӠፘ

ӿӺӺ

第 32 図 盛土断面図 1 （1/200）ԋՇҔԎԙԇӼӺӸӺӺԎԙԇӼӺӸӺӺ෉௱ဘམহӡᇠထ૱එӢ෉௱ဘམহӡᇠထ૱එӢ㖠ඬӨภӨ‫׬‬Ө՛Ө‫׽‬มဘሓኜธ૛

w

㖠

༳ࡔ

w

Ӳօ֠ंมဘӴӲဘ௱Ӵ᎓Ө໲ӨมӨဘӨ୿᎓Ө൞ӨมӨဘӨ୿

㖠

༳ࡔ

ఢ઄તᇀ
ゖゑキダゾ゗ゐゥ઻ణԂԀԃӺÃӼӿӸӿԃ

மႚဘมဘҔ

ӾӿӺӺ

ӿӺӺ
ӻӺӺӺ

ఢ઄તᇀ
ゖゑキダゾ゗ゐゥ

ӽԃӺӺ

ӽԂӺӺ

மႚဘมဘҔ

ÃӼӽӸԁӺ

઻ణ

ӻԄӼ

ӸӽՁ

Ձ

ԃӸԀ

ԐԒԇӨӨӼӻӸԁӼԑԒԇӨӨӼӺӸӻӼӨԝԞӸӼӵӻӺӸӺ

ӻԁԁӾӺ

ӻԂӽӾӺ

ÃӻԃӸԀӿ

㕲ÃӻԃӸԀӾ

Ӳӻ୿તӴ

઻ణ

㕲

ԀԀӿӺ

㖠
㖠

ඬӨภӨ‫׬‬Ө՛Ө‫׽‬

w

㖠

༳ࡔ

มဘሓኜธ૛

᎓Ө໲ӨมӨဘӨ୿᎓Ө൞ӨมӨဘӨ୿

Ғ

Ҕ
ӾӽӸӻ

Ҕ
ӽӽӸӾ

෉௱ဘམহӡᇠထ૱එӢ

ӻӽӸӽ

ӻӽӸӽ

ғ

ӻӽӸԁ
w

Ӳօ֠ंมဘӴ
Ӳဘ௱Ӵ

෾ӠӠӠፘ
㖠

ఢ઄તᇀ
ゖゑキダゾ゗ゐゥ
઻ణ

㕲

ӻӽӸӽ

ӻӽӸӽ

ғ

༳ࡔ

෉௱ဘམহӡᇠထ૱එӢ

ӺӸӿӮ

ԂӾԀӺ

㖠

ԐԒԇӨӨӼӽӸӺӽӻӽ㖠มဘሓኜธ૛

ԑԒԇӨӨӼӾӸӻӻӨӲӻՔӼ୿તӴwඬӨภӨ‫׬‬Ө՛Ө‫׽‬ԝԞӸӾӵӻӺӸӺ

㖠

༳ࡔ

Ғ

ӾԁӸӾ

w

ӾӺӸԃ

෾ӠӠӠፘ

㕲

㖠

༳ࡔ

᎓Ө໲ӨมӨဘӨ୿᎓Ө൞ӨมӨဘӨ୿Ӳဘ௱Ӵ Ӳօ֠ंมဘӴ

઻ణ

ӿԃӾӺ
ӿԃӽӺ

-37-

ԎԙԇӼӺӸӺӺமႚဘมဘҔ

மႚဘมဘғ

ԎԙԇӼӺӸӺӺӿӺӺÃӼӿӸӿԁӽமႚဘมဘҔ

மႚဘมဘғ

ÃӼӿӸӿӽ

ӽӽӿӺ

ӿӺӺ

ӿӼԀӺ

ඬ
มဘ ภ‫׬‬ሓ ՛‫׽‬
ԙԇ ኜธ
ӻӽ
ӸӻՁ ૛

ԐԒԇӨӨӼӼӸԃӾԑԒԇӨӨӼӾӸӺӾӨԝԞӸӿඬมဘ ภ‫׬‬ሓ ՛‫׽‬
ԙԇ ኜธ
ӻӼӸ
ԂՁ ૛

ԂӺԁӺ

ԐԒԇӨӨӼӽӸԂӾԑԒԇӨӨӼӽӸԀӺӨ

઻ణ

ԀӾӿӺ

ඬӨภӨ‫׬‬Ө՛Ө‫׽‬மႚဘมဘғ

Ғ

ӾӾӸӼ

ӻӽӸӻ
ӻӽӸӻ

ӻԂԁӺ
ӻӽԁӺ

ඬ
มဘ ภ‫׬‬՛‫׽‬ሓԙԇ ኜธ૛
ӾӸԀ
Ձ

ӿԀӽӺ

ӿԂӿӺ
Ҕமႚဘมဘ

Ҕ
ӽԂӸӻ

ғ
ӼӸӽ

㖠

㕲

㖠

w

㖠

༳ࡔ

w

ӾӺӸӿ

෾ӠӠӠፘ

㕲

㖠

Ҕ
ӽӻӸԀ

ӿԁӼӺ

第 33 図 盛土断面図 2 （1/200）ԎԙԇӼӺӸӺӺ

ӻӼӸԂ

ӻӼӸԂ

ғ
ӾӸԁ

༳ࡔ

ÃӼӼӸԁӽ

มဘሓኜธ૛
ӲӼ୿તӴҒ෉௱ဘམহӡᇠထ૱එӢӲօ֠ंมဘӴఢ઄તᇀゖゑキダゾ゗ゐゥ᎓Ө໲ӨมӨဘӨ୿᎓Ө൞ӨมӨဘӨ୿

Ӳဘ௱Ӵ

઻ణ

ԎԙԇӼӺӸӺӺ઻ణ㕲෉௱ဘམহӡᇠထ૱එӢ

㖠

ӲӼ୿તӴ

㖠

ඬӨภӨ‫׬‬Ө՛Ө‫׽‬

w

㖠

༳ࡔ

มဘሓኜธ૛

᎓Ө໲ӨมӨဘӨ୿᎓Ө൞ӨมӨဘӨ୿

ӽӼӸӻ

ӽӽӸԃ

w

Ӳօ֠ंมဘӴ

Ӳဘ௱Ӵ

෾ӠӠӠፘ

㕲

㖠

༳ࡔ

ఢ઄તᇀ
ゖゑキダゾ゗ゐゥ઻ణӿӺӺԝԞӸӿӵӻӺӸӺ

ӿӺӺ

-38-

઻ణ

ԐԒԇ

઻ణ

ӻԃӿӺӺ

ԑԒԇӨӨӼӺӸӽԂӨ

ԝԞӸԀ

ԐԒԇ

ԑԒԇӨӼӺӸӿӽԝԞӸԀӵӻӺӸӺ㖠㖠ඬӨภӨ‫׬‬Ө՛Ө‫׽‬มဘሓኜธ૛
ӲӼ୿તӴw㖠᎓Ө໲ӨมӨဘӨ୿᎓Ө൞ӨมӨဘӨ୿෉௱ဘམহӡᇠထ૱එӢ

ӻӼӼӺӺ

w

Ӳօ֠ंมဘӴ
Ӳဘ௱Ӵ

㕲

㕲

༳ࡔ

㖠

ఢ઄તᇀ
ゖゑキダゾ゗ゐゥ

༳ࡔ

㕲

઻ణ

෉௱ဘམহӡᇠထ૱එӢ

ӲӼ୿તӴ

㖠
㖠

ඬӨภӨ‫׬‬Ө՛Ө‫׽‬

w

㖠

༳ࡔ

มဘሓኜธ૛

᎓Ө໲ӨมӨဘӨ୿᎓Ө൞ӨมӨဘӨ୿

Ғ

ӾӸԀ

ӾӸԀ

ғ
ӿӸԃ

ԁӸԃ

෾ӠӠӠፘ

ғ

ӻӺӸӿ

Ғ

෾ӠӠӠፘ
w

㕲

㖠

༳ࡔ

ఢ઄તᇀ
ゖゑキダゾ゗ゐゥӲօ֠ंมဘӴ

઻ణ
Ӳဘ௱Ӵ

ԃӸӼ

Ҕ

Ҕ

ԨԇӷӼӺӿӺӺ

ԨԇӷӼӺӾӺӺ

ᬯῺ᤼Ỉ⟶᭷ᏍἼ≧⟶ᆺ㹫 㸦ᕤ༊㸧㸩 

㟁⥺⟶ᇙタ

)53



㹫 㸦ᕤ༊㸧㸩 

㟁⥺⟶ᇙタ

)53



㹫 㸦ᕤ༊㸧

ԐԣӸӼ

つ᱁࣭ᑍἲ

ᩘ㔞

༢఩

ᬯῺ᤼Ỉ⟶

᭷ᏍἼ≧⟶ᆺ㹫 㸦ᕤ༊㸧㸩 

ԐԣӸӽ

ซ౛⾲

ԐԣӸӻ

ͤ ᬯῺ᤼Ỉ⟶ࡢタ⨨ࡣᶆ‽᩿㠃ᅗཧ↷ࡋ⌧ሙ≧ἣ࡟ྜࢃࡏ࡚⾜࠺஦ͤ 㟁⥺⟶ࡢ➃㒊ࡣḟᖺᗘ௨㝆↷᫂ⅉᕤ஦࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵᆅୖ㒊࡟㟢ฟࡋ➃㒊ฎ⌮ࢆ⾜࠺஦-39ԣӸӻ

Ӻ

Ӽ

Ӽӿ

ӽӿ

ቖ็Ӳ
Ԑԏԟӽ
Ӳӻ୿ત ӺӴӨԙԇӿӾ
ӸӺՁ
Ӵ

ဃ๦৉

ӽӺ

ӽӿ

ӽӺ

૙Ӵ
৉ӲӻӿӺ
ࡍ੒Ⴭ෯
ӸԀՁ
ӨԙԇӽӺ
ӻ୿તӠ

ӻ୿ત

Ӻ

ӿ

第 34 図 排水工平面図 （1/1,000）

ӻӺ

Ӵ

Ӳӻ୿ત

ԏԟӽӺ

ቖ็ӲԐ

ဃ๦৉

ӽӿ

ӴӨԙԇӿ

ӾӸӺՁ

ӽӺ

ӽӿ

ࡍ੒Ⴭ
෯৉Ӳ
ӻӿӺ૙
ӻ୿ત
Ӵ
ӠӨԙԇ
ӿӾӸӻ
Ձ
ࡍ੒Ⴭ
෯৉Ӳ
ӻӿӺ૙
ӻ୿ત
Ӵ
ӠӨԙԇ
ӿӿӸԃ
Ձ

ԧԇԁӿӽӺӺ
ԧԇԁӿӽӺӺ

ԧԇԁӿӾӺӺ
ԧԇԁӿӾӺӺ

ྡࠉ⛠
ԣӸӾӷӻ

ဃ๦৉ቖ
็ӲԐԏԟӽ
ӺӴԙԇӽӽӸӺ
ՁӲӼ୿ત
Ӵ

ԣӸӾ

ԣӸӾӷӼ

෯৉Ӳ
ӻӿӺ૙
Ӵ
ӠӨԙԇ
ӾӻӸӺ
Ձ
ࡍ੒Ⴭ
෯৉Ӳ
ӻӿӺ૙
Ӽ୿ત
Ӵ
ӠӨԙԇ
ӼӾӸԀ
Ձ

Ӽ୿ત

ࡍ ੒Ⴭ

Ӽ୿ત

ӽӺ

ӽ

Ӻ

Ӽӿ

ഛ⪃

㸩㸩㸩

ӼӺ

ӿӺՁ

ԣӸӿ

ԣԋӸӻӼ

ӽԝԞӼ

ԣԋӸӻӽ

ӽӿ

ӽӺ

ࡍ੒
ࡍ੒
Ⴭ
෯
Ⴭ
ӻ୿ત ෯৉Ӳӻ ӻ୿તӠ ৉ӲӻӿӺ૙ӴӨԙԇӠӨԙԇ ӿӺ૙
ӽӸӽ
Ӵ
ӼӸԃ
Ձ
Ձ

ԨԇӷӼӺӿӺӺ

ԣԋӸӻӻ

Ӽӿ

ԨԇӷӼӺӾӺӺ

３． 令和２年度の保存整備
１） 広場整備、２） 展示施設新築、３） 法面遺構防災に関連する工事を行った。 なお工事に先立って、横穴墓羨道内部に耐候性土嚢を積み上げて遺構保全を行った。

（１） 広場整備工事
本工事は、 丘陵裾部から西側平坦面にかけての範囲において、 １） 準備工、 ２） 管理通路整備、 ３）
待受擁壁周辺の排水工、 ４） 擬木階段設置、 ５） 広場整備、 ６） 北側広場整備、 ７） 侵入防止柵設置等を行った （第 35 ・ 39 図）。 以下、 作業工程ごとに内容を記す。
１） 準備工本工事に先立って、 前年度に設置した管理通路と法尻の半割水路、 法面保護シート、 雨水泥溜といった防災仮設施設等を撤去した。

写真 35 管理通路工事着工前現況 （北から）

写真 33 広場工事着工前現況 （南から）２） 管理通路整備
管理通路部の側溝 （PU240*240）、 集水桝、 縁石工、 舗装路盤工、 転落防止柵基礎等を設置した。 さらに法面遺構保全工事が完了した後、転落防止柵（H1100）の組立および脱色 As 舗装工を行った （第 36 図）。

写真 34 管理通路南側施工状況 （北から）

写真 35 管理通路北側施工状況 （南から）-40-写真 36 管理通路舗装状況 （南から）

写真 37 管理通路竣工状況 （南から）３） 待受擁壁周辺の排水工
展示施設の新築工事にあわせて施工した待受擁壁の完成後に、周辺排水施設 （PU240*240 側溝、
集水桝） を設置した。

写真 38 待受擁壁内側 （北から）

待写真 39 待受擁壁外側 （西から）４） 擬木階段設置
広場園路および管理通路の南北両側の法面に擬木階段 （幅 w2000、 踏み面幅 w300、 蹴上高H150） を設置し、 両脇に手摺 （H850） を付け、 南では階段中央部に踊り場 （幅 2000 ＊奥行
2200） を設けた。 表面仕上げは、 モルタル刷毛引き仕上げとした。

写真 40 南側擬木階段施工状況 （南から）

写真 41 南側擬木階段竣工状況 （南から）-41-写真 42 北側擬木階段施工状況 （西から）

写真 43 北側擬木階段竣工状況 （西から）５） 広場整備①排水工
丘陵側では管理通路の側溝 （Pu-240*240） で雨水を受け、 その北半分には園路側溝 （Pu360*360）、 南半分には擬木階段脇と広場に側溝 （Pu-240*240） をそれぞれ設置して町道側溝へ接続させた。 また法面では法尻側溝 （PU240*240） で雨水を受けて側溝 （PU240*240） で園路を横断させ、 町道側溝へ接続させた。 さらに園路では集水桝を 10m ピッチに設置し、 VP 管 （φ200） で町道側溝へ接続させた （第 37 ・ 38 図）。

写真 44 園路側溝 （南東から）

写真 45 法尻側溝 （南西から）

写真 46 園路集水桝 （北から）

写真 47 擬木階段脇と広場の側溝 （北東から）-42-

②縁石工、 横断防止柵工
町道および広場敷地との境界に、 縁石および擬木横断防止柵 （H850） を設置した。

写真 48 縁石 ・ 横断防止柵施工状況 （南から）

写真 49 縁石 ・ 横断防止柵竣工状況 （北から）③舗装工
広場は As 舗装（黒アスファルト）とし、舗装端に見切り板（アルミ製）を設置し、タンパーおよび振動ロー
ラにより転圧した。

写真 50 舗装見切り （北から）

写真 51 舗装施工状況 （北から）

写真 52 舗装竣工状況 1 （南から）

写真 53 舗装竣工状況 2 （北から）-43-

④車止め工 （身障者対応）
北側出入口に門型、 南側広場に門型 ・ 身障者対応型の車止めを設置した。

写真 54 門型出入口 （北側、 北から）

写真 55 門型 ・ 身障者対応型出入口 （南側、 北から）

⑤ベンチ工
南側園路部にベンチ （座板 w1800、 背なし、 サポートパイプ有り） を 3 基設置した。

写真 56 ベンチの位置 （南から）

写真 57 ベンチの設置状況 （北東から）⑥張芝工、 法面工
張芝は、 野芝のベタ張りとし、 広場園路両側の盛土部および北側広場において行った。 また、 盛土
法面部は植生シートを総張りした （第 37 図）。

写真 58 張芝 ・ 植生シート竣工状況 （北から）

写真 59 張芝竣工状況 （南から）-44-６） 北側広場整備
北側広場は、 町道より 1.5m 程度高い位置にあるため、 安全確保を目的とした菱型金網フェンス（H1100） の転落防止柵を設置し、 広場は張芝 （野芝） をベタ張りとした。

写真 60 北側広場工事前状況 （南から）

写真 61 北側広場竣工状況 （北から）７） 侵入防止柵設置
横穴群の東側に位置する丘陵の南北にかけて、 菱型金網フェンス （H900） および片開き門扉を侵入防止目的に設置した。

写真 62 北側片開き扉とフェンス （北から）

写真 63 南側片開き扉 ・ フェンス （北から）

写真 64 北側フェンス （南から）

写真 65 南側フェンス施工状況 （東から）

-45-

-46-

ӽӺ

ӽӿ

ӼӼӸԃӿ

ӼӼӸӼԃ

ӽӿ

Ӽӿ

ӽӺ

ӽӿ

第 35 図 広場整備全体計画平面図 （１/1,000）

Ӽӿ

ӽӺ

ӿ
ӽ

ԨԇӷӼӺӾӺӺ

ԨԇӷӼӺӿӺӺ

ӽӺӽӺԧԇԁӿӽӺӺ
ԧԇԁӿӽӺӺ

ԧԇԁӿӾӺӺ
ԧԇԁӿӾӺӺ

ӽӺ

Ӽӿ

Ӻ

ӿ

ӻӺ

ӼӺ

ӿӺՁ

Ӽӿ

-47ӼӸӺ²᎓ᄯӻӺӂӲԡԍӷӾӺӴሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ ஃ඘ธᅏ୿ಈ

ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿
ӲՈԇӼӺԳՁӴሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ ୰ࣆธᅏ୿ಈ

ԎԙԇӼӺӸӺӺ

ӽӶӺӺӺ
ӼӶӺӺӺ
ӿӺӺ
࿼ጜሻ౱న

ӻӱӼ

ඬภ‫׬‬՛‫׽‬

第 36 図 管理通路整備標準断面図 （1/200 ・ 1/100）ุࣕ㕽‫ءץ‬՛‫ץب׶‬ग़

㖎૙໊஘

ӿӺӺ

৉ጫዿྫྷ᎓

༨න‫׮ח‬؊‫׽ؠז‬ᇲົӲ࣯૩ӴӲቹጿԋՇӾԳՁՔ᎓ᄯӻӺԳՁӴ᎓ᄯӻӺӂӲԡԍӷӾӺӴ

ೀኜᇱ୦୿

྅ಷ
‫׮ח‬؊‫׽ؠז‬ᇲົӲோӴӲቹጿԋՇӾԳՁՔ᎓ᄯӻӺԳՁӴ

㖎૙໊஘

ࣆ᎓

྅ಷ

೘ᆋ৉
ӲɖӻӿӺӴ

ӼӸӺ²

㖉㕼ਚኪన
ӻӶԂӺӺ

ആ෯ባ

ӼӸӺ²

ԋՇ

ӼӺӺ
ԎԙԇӼӺӸӺӺஃ඘ธᅏ୿ಈ

‫؟פبר‬՛‫׽‬ɓԳԽԇӻԂԝӹՁՁӼ

ӻӶӺӺӺ
ԂӺӺ
ӿӺӺ

༨න‫׮ח‬؊‫׽ؠז‬ᇲົӲ࣯૩ӴӲቹጿԋՇӾԳՁՔ᎓ᄯӻӺԳՁӴ

ӻӿӺ

ԀӿӺ
ԂӺӺ

ӻӿӺ

ӿӺ

ӻӿӺ

ӼӺӺࡒඑ

᎓ᄯӻӺӂӲԡԍӷӾӺӴ

ԂӺӺ

ӿӺ

ৰຉఔӲԡԍӷӾӺӴԃӺӺሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ

ஃ඘ธᅏ୿ಈӽӽӺӼӾӺӻӺӺ ӼԃӺӽӺ ӼӾӺ

ӻӶӺӺӺԕԔԢӨԋӿӽӺӿ
ӾӿԤӼӾӺ᎓ᄯӻӺӂӲԡԍӷӾӺӴӾӿ༨න‫׮ח‬؊‫׽ؠז‬ᇲົӲ࣯૩ӴӲቹጿԋՇӾԳՁՔ᎓ᄯӻӺԳՁӴᆕ‫ؠ״ؠؗ‬

ӻӺӺ

ӼӾӺ
ӾӾӺ

ৰຉఔ
ӻӺӺ

第 37 図 標準断面接続部 ・ U 字側溝詳細図 （1/30）

-48-

ӻӿӺ

ሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ

‫ءץ‬՛‫ץب׶‬ӨӲባग़ӴԣӷӼӨጜ֖௔ಠӨ఍ኬӨঌ౱¾቎໲ӱӿԃӾ ԀӺӺ ӽӼӨӼӽӸӼԽԷ
¾೥ᎲӱԀӼӺ ԀӼӺ ӽԂӨӻӺӸӿԽԷÅؑ‫ି׽ؠ‬࿊ಠആ෯ባ㕻ӲӿӺӺ㕪ӿӺӺ㕪ԂӿӺӴആ෯ባ㕺ӲӿӺӺ㕪ӿӺӺ㕪ԀӿӺӴ

ᇓӠኜӠ෨

ᇓӠኜӠ෨
ӻӿӺ

ԂӺӺ
ӿӺӺ

ӻӿӺ

㕺

ӿӺӺ

‫؟פبר‬՛‫׽‬ɓԳԽԇӻԂԝӹՁՁӼԥԟɖӼӺӺ

ӻӿӺ
ӻӿӺ

ӼӺӺࡒඑ

ԀӿӺ
ԂӺӺ

ӻӿӺ

ӼӺӺࡒඑ

‫ءץ‬՛‫ץب׶‬ӨӲባग़ӴӻӿӺԣӷӼӨጜ֖௔ಠӨ఍ኬӨঌ౱¾቎໲ӱӿԃӾ ԀӺӺ ӽӼӨӼӽӸӼԽԷ
¾೥ᎲӱԀӼӺ ԀӼӺ ӽԂӨӻӺӸӿԽԷÅؑ‫ି׽ؠ‬࿊ಠཉӠኜӠ෨‫؟פبר‬՛‫׽‬ɓԳԽԇӻԂԝӹՁՁӼԂӺӺ‫ءץ‬՛‫ץب׶‬ӨӲባग़Ӵ
ӻӿӺ
ӻӿӺ
ӿӺӺ
ԣӷӼӨጜ֖௔ಠӨ఍ኬӨঌ౱¾቎໲ӱӿԃӾ ԀӺӺ ӽӼӨӼӽӸӼԽԷ
¾೥ᎲӱԀӼӺ ԀӼӺ ӽԂӨӻӺӸӿԽԷÅؑ‫ି׽ؠ‬࿊ಠ

ԂӿӺ
ӻӺӺӺ

ԂӺӺ

৻็ၗ᎓໊஘
ӲӽӺӺ㕪ԸӴ

ӻӿӺ
ӻӿӺ

ཉӠኜӠ෨

ৰຉఔӲԡԍӷӾӺӴ
ԂӺӺ
ԃӺӺ

ӿӺ

ӿӺ

ৰຉఔӲԡԍӷӾӺӴ
ԂӺӺ
ԃӺӺ

ӿӺ

ԟԤӻӷӼӾӺ㕪ӼӾӺ

Ӿӿ

ӿӺ

ӽԀӺ

ԕԔԢӨԋӿӽӺӿԤӽԀӺԌᆕ‫ؠ״ؠؗ‬ৰຉఔӻӺӺӽӺӻӺӺ ӼӾӺ ӻӺӺӾӾӺӽӻӺӺ ӽԀӺ ӻӺӺӿԀӺӻӺՁӨӨӨဴ‫׉‬ӢӡӠӠӠӨӨ
ᆕ‫ؠ״ؠؗ‬ӽኬད‫ؠ״ؠؗ‬
ӽ

ӡՁӨӢ

ӡՁӨӢ

ӺӸӾӾӺ

ӺӸӺԁӼ

ӺӸӺӺӽ

࿤ӠӠጅ

ৰຉఔ
ӡՁӨӢ

ӻԀӸӿ

ӻӺՁ
ӡӠӠӠӨӨӨӨӨဴ‫׉‬ӢఔӠӠፍӠӠᅳ

໊Ӡ஘
ӡ଼Ӣ

ӽ

ԕԔԢӨԋӿӽӺӿӺӸӿԀӺᆕ‫ؠ״ؠؗ‬
ӽ

ӡՁӨӢ
ӺӸӻӺԂ

ኬད‫ؠ״ؠؗ‬

໊Ӡ஘

ӽ

ӡ଼Ӣ

ӡՁӨӢ
ӺӸӺӺԀ

ӻԀӸӿ

㖏㖉ɖӻӿӺ

ԃԃԁԥԟɖӻӿӺ

৻็ၗ᎓໊஘
ӲӽӺӺ㕪ԸӴӻԄӺӸӻီႍሻ౱‫׸؟פ‬،
௱ৰຉ

ӻӺӺ

ӻԃ
ӽӺ

第 38 図৻็໊஘೘ᆋ෨

઻ణඑᆳӲ㖐ӴӼӾӺӽӺ ӼӼӿ ӽӺӼԂӿジゔゾゥタカタゑӻӺӺゕゾゥタをゾ゙タズԙӨӽӺ㕪ӽӺ㕪ӽ

ギタをスゾ゙タカタゑԡԐԌӨӻԃ㕪ӽઍ֖‫ؠ״ؠؗ‬ӠӻԄӽӻԂӺ ௺ภ゙ジゐゝろӷジゾӲԡԍӷӾӺӴৰຉԕԔԢӨԋӿӽӺӿ

‫ءץ‬՛‫ץب׶‬ग़ӲӼӾӺዿӴӻӼӸӿ‫؟פبר‬՛‫׽‬ุࣕ؋‫פ׸آ‬

࿤ӠӠጅ

ӿӿӺ

排水施設構造図 （1/30）-49-ᇓઍ઻ణෆӲ㖁ӴৰຉఔӻӺӺ ӻӺӺ
ӽӺ

ӽԀӺ

ӾӼӿ

ӻӺӺ ӼԃӺӽӺ ӼӾӺ

ᆕ‫ؠ״ؠؗ‬
ৰຉఔ

ӻӼӺ

ӿӺ

ӿӺ

ԕԔԢӨԋӿӽӺӿ
ԤӼӾӺ

ӡՁӨӢ

ุࣕ㕽

ӾԀӺ

ӼӾӺ

ఔӠӠፍӠӠᅳӿӺԟԤӻӷӽԀӺ㕪ӽԀӺ

ӽӽӺ
Ӿӿ

㕺

ӻӿӺ

㕺

ӻӿӺ

㕺

ӿӺӺ

ӿӺӺ
ԂӺӺ

ӻӿӺ

ӻӿӺ

ӻӿӺ

ԂӺӺ

ԂӺӺ
ӿӺӺ

ӻӿӺ

ణ୼೘ᆋ
ӲɖӻӿӺӴ

ӼӿԨԇӷӼӺӾӺӺ

࿼ጜሻ౱నӨԙԇӿӸӺ㖠ೆ౱‫׀‬Ӳೆඬภ‫׬‬՛‫׽‬ԋԇӾԂӸӿӇॎཌ೚ชԙԇӼӾӸԂ㖠ਚኪॎཌӽԀཌ‫׽׸؂‬؊‫׮بל‬ӨԙԇԀӿӸԂ㖠ᇦ्֌኷ᄺӨՂԇӻङസೆ౱‫ ׀‬ӽӿৰࡠ౤ӴӨӻৰӽӿӽӺጵႚ‫׉‬ሻ౱న

ӲԤԝ؊‫׮بל‬ԒԇӻӺӺӺӴ྅ಷԋԇӼӸԁӇ

ุࣕ㕼ԙԇӻԂӸӿ㖠ӨԙԇԀӽӸӺ㖠྅ಷԋԇӻԁӸӿӇ྅‫؟פبר׉‬՛‫׽‬࿼ጜሻ౱నӲ᎓ᄯ֭‫־‬ӴԋԇӾӿӸӺӇ

؎‫׶ب‬
ӽৰ

྅ಷ
ԋԇӻӺӻӸӺӇӻӾԂӸӿ㖠ᇲົଣโఔุࣕ㕺 ԙԇ

ԙԇӿԁӸӺՁ
ࣆ᎓ஃ඘ᇲົ
ԋԇԁӿԁӸӺӇ
ᇲົଣโఔ

ӼӼӸԃӿ

ӨԙԇӻӾԂӸӻ㖠ԙԇԂӸӺՁ

྅‫؟פبר׉‬՛‫׽‬ԋԇӼӼӻӵӿԃӵԂԀԇӽԀԀӸӺӇࣧཉሻ౱నඬภ‫׬‬՛‫׽‬ԋԇӼӼԂӸԃӇ

྅ಷ

Ӽӿ

ᇲົଣโఔ
ԙԇԁӿӸӺՁ

྅ಷ‫׽׸؂‬؊‫׮بל‬ӨԙԇӿӾӸӺ㖠ԋԇӼӼӼӸӺӇᇦ्֌኷ᄺӨՂԇӻङസԧԇԁӿӾӺӺ

ԧԇԁӿӾӺӺ

ᇲົଣโఔԙԇӿӿӸӺՁ

ԨԇӷӼӺӿӺӺ

ጵႚ‫׉‬ሻ౱న

ӽӺԋԇӼӻӼӸӺӇӻӻৰ‫׽׸؂‬؊‫׮بל‬ӨԙԇӾӸӿ㖠ೆ౱‫׀‬ጵႚ‫׉‬ሻ౱నӼӿุࣕ㕺ԙԇӼӸԂ㖠

ӽӺӽӺᇦ्֌኷ᄺӨՂԇӻङസ

ᇲົଣโఔ

྅ಷ
ԋԇԃӽӸӺӇӽӺ৉ጫዿྫྷ᎓ᇲົ

ᇲົଣโఔԙԇӼԂӸӺՁ

ԙԇԃӸӺՁ

ӽӿԋԇԂԁӸӺӇ

Ӽӿ

ӽӿ

ॎཌ೚ช
ԙԇӻӿӸӺ㖠ਚኪॎཌӼԀཌ‫آ׮‬՛،ӠӻङസԋԇԁԃӽӸԁӇ

ӽӺඬภ‫׬‬՛‫׽‬ԧԇԁӿӽӺӺ

ӽӿԧԇԁӿӽӺӺ

ᇲົଣโఔԙԇӾԀӸӺՁ

྅ಷԋԇӻԃӾӸӼӇ࿼ጜሻ౱నӨԙԇӼӿӸӺ㖠Ӳ‫׽׸؂‬؊‫׮بל‬ԒԇӻӻӺӺӴӺ

第 39 図 張芝工等平面図 （1/1,000）

-50-

ӿ

ӻӺ

ӼӺ

ӿӺՁ

（２） 展示施設新築工事
この工事では、 本史跡の代表的な横穴墓のレプリカを展示する施設整備およびサインや外灯等の設
置を南側広場で行ない、あわせて広場東側斜面からの落石被害防止のための待受擁壁を設置した （第40 図）。 以下、 施工順に、 １） 待受け擁壁工事、 ２） 直接仮設工事、 ３） 床スラブ鉄筋工事、 ４） 壁
および屋根スラブ鉄筋工事、 ５） 壁および屋根スラブコンクリート工事、 ６） 鉄骨屋根工事、 ７） レプ
リカ工事、 ８） 外灯およびサイン等の工事について内容を記す。
１） 待受け擁壁工事
南側広場の東側に位置する丘陵の裾部に沿って残存する石積みの前面に、 現場打ちコンクリートによる待受け擁壁 （全長 =25422、 H=3000） を設置した （第 41 図）。 待受け擁壁は L 型平面とし、短辺の端部は既存の石積みおよび東側斜面に突き当てて収めることとした。 新設した擁壁の内側では、既存石積みを積み直して、 これに沿って側溝を入れた。 また側溝と擁壁の間には、 土間コンクリートを打設した。 待受け擁壁内部での排水は、 側溝から擁壁を貫通して南側の雨水桝へと流れ、 擁壁の外周に設置した側溝を通じて行なうようにした。
また工事にあわせて待受け擁壁内部への侵入を防止するため、 擁壁内部へ通ずる北側の通路部分
から擁壁天端を跨ぐようにメッシュフェンスを設置した。 また擁壁内部の管理を目的として、 通路部分のメッシュフェンスには片開き扉を設けた。

写真 66 待受擁壁施工状況 1 （外側、 南西から）

写真 67 待受擁壁施工状況 2 （内側、 北西から）

写真 68 擁壁南側の雨水桝施工状況 （西から）

写真 69 侵入防止用フェンス施工状況 （北から）-51-２） 直接仮設工事
地表面の浅層改良 （GL-1m、 固化材 100kg/ ㎥） を行った後、 新設した待受擁壁を基準として展示施設の位置を決定し、 その縄張りを行った。 なお仮設工事に先立って、 展示施設と待受擁壁の間に設けるメッシュフェンスの基礎を設置した。

写真 70 仮設工事縄張り （北から）

写真 71 メッシュフェンス基礎の設置状況 （北から）３） 床スラブ鉄筋工事
展示施設の縄張りを行った場所において、 まず床掘り、 砕石地業、 防湿ポリエチレンフィルムシート
敷き (t=0.15mm)、 捨てコンクリート打設 （50d） 等を行った。 その後、 床スラブ配筋 （上端、 下端ともに D13 ＠ 200） を施工した。

写真 72 床スラブ配筋施工状況 （北から）

写真 73 基礎フーチング部分の配筋 （南から）４） 壁および屋根スラブ鉄筋工事
床スラブの配筋を検査した後、 コンクリートを打設し、 ついで壁型枠を設置した。 建物内側の壁型枠を設置した後、 壁配筋 （縦筋 D13 ダブル、 横筋 D10 ダブル） を行ない、 配筋検査を経て外側の壁型枠を設置した。 配筋検査では、 縦筋および横筋の径およびピッチ、 かぶり厚さ （50mm 以上） 等
をおもに確認した。 外壁の設計仕様は、 コンクリート打放しの上に保護塗料塗りとしているため、 型枠
は打放し用の化粧型枠を使用した。 壁配筋および壁型枠設置後、 屋根型枠および天井型枠を設置し、その後に屋根スラブ配筋を行った。

-52-

写真 74 内側壁型枠施工状況 （北西から）

写真 75 壁配筋施工状況 （北から）

写真 76 壁配筋ピッチ確認作業 （開口部脇、 北から）

写真 77 壁配筋かぶり厚確認作業 （北から）

写真 78 開口部補強施工状況 （東から）

写真 79 外側壁型枠施工状況 （南西から）

写真 80 屋根型枠施工状況 （北から）

写真 81 屋根スラブ配筋施工状況 （西から）-53-

５） 壁および屋根スラブコンクリート工事
壁および屋根スラブのコンクリートを打設した後、５日間の養生期間をおいて壁型枠の脱型作業を行った。 天井型枠は支保工により支持し、 さらに６日間の養生期間をおいて屋根スラブの脱型作業を行った （第 42 図）。

写真 82 壁型枠脱型後の補修状況 （南東から）

写真 83 天井型枠の支保工 （北西から）

写真 84 天井型枠の脱型 （北西から）

写真 85 天井型枠脱型後の状況 （北西から）

写真 86 軒天型枠の脱型 （北西から）

写真 87 屋根スラブ型枠脱型後の状況 （西から）６） 鉄骨屋根工事
屋根スラブのコンクリート打設時に墨付けとアンカー設置を行ない、 鉄骨フレームを緊結してガルバリ
ウム鋼板 （t-0.6mm） 折板葺屋根を設置した （第 43 ・ 44 図）。

-54-

写真 88 屋根スラブアンカー設置状況 （南西から）

写真 89 鉄骨屋根の設置状況 （西から）７） レプリカ工事
城山横穴群の南側丘陵に位置し、 ここに特徴的な羨門部の石組を持つ横穴墓 （Y133） のレプリカを製作し、 展示施設に設えた。 レプリカは、 強度面や経年変化による退色の少なさ等の理由から、
GRC （ガラス繊維補強セメント） で製作することとした。 羨門部の石組を展示施設の外部 （北側） に設置し、 さらに横穴墓の内部を観察できるように西面に窓を設けた。 なお工事の前に模型を製作し、レプリカの構成や質感を確認したうえで一連の作業を進めた。

写真 90 模型による事前確認

写真 91 羨門部石組の模型

写真 92 西面窓および横穴墓内部の模型

写真 93 模型による質感の確認-55-

写真 94 土嚢撤去後の横穴墓 Y133 （北東から）

写真 95 石材表面の汚れ除去作業風景 （北から）

写真 96 町生涯学習課による立会 （北から）

写真 97 羨門に残る赤色顔料 （北から）写真 98

レプリカ型取施工状況（北東から）

写真 99

写真 100 シリコンの準備作業

剥離剤の塗布施工状況（北東から）

写真 101 シリコン塗布作業風景 （北から）-56-写真 102 シリコン塗布状況 （北から）

写真 103 ガラスマット張り施工状況 （北から）

写真 104 シリコンのバックアップ完了状況 （北から）

写真 105 シリコンの脱型 （北から）

写真 106 土嚢復旧作業風景 （北西から）

写真 107 高耐候性土嚢の充填状況 （北から）レプリカを製作するにあたって、 羨門部石組の型取りを行なうために、 まず横穴墓の養生を目的として調査時に充填した土嚢を撤去した。 その後、 石組の表面に付着した汚れを除去すると、 羨門部の石材に赤色顔料を用いた彩色が遺存していることを生涯学習課が確認したため、 これもあわせてレプリカで再現することとなった。 次に剥離剤を塗り、 さらにシリコン （シラスコン RTV 8600_1KG） を塗布して乾燥・硬化させる作業を３回繰り返した。 シリコンが硬化した後、 その形状を保持するためのバッ
クアップ材として表面にガラスマットを張り、 シリコンを脱型した。 作業が終了した後、 撤去した土嚢を高耐候性土嚢に取替えて横穴墓内部に充填して復旧した。

-57-

写真 108 レプリカ製作作業のリモート確認

写真 109 外部下地の組立状況 （北から）

写真 110 外部石組の設置状況 （北から）

写真 111 内部下地の組立状況 （南から）

写真 112 レプリカ現場搬入時の立会

写真 113 仕上げ見本による確認

写真 114 モルタル吹付施工状況 （外部、 北から）

写真 115 モルタル吹付による成型 （内部、 南から）-58-

型取り完了後、 工場で鉄筋の下地および石組のレプリカを製作した。 新型コロナ渦の移動制限により製作状況を工場で直接確認することは不可能だったが、 生涯学習課および監理者がリモートによる動画映像で確認することができた。 その後、 施工現場に製品を分割して搬入し、 生涯学習課の立会の下で下地の組立を行ない、 規模や形状の確認と実物大の仕上げ見本により質感等を確認した。 最後にガラス繊維を貼り付けた上からモルタル吹付により成型し、 水系塗料 （IP グロス、 調色 ： YP エ
イジングペイント オーカー） で塗装した （第 45 ・ 46 図）。
レプリカ工事が完了した後、 外部展示用照明の保護カバーを取り付け、 内部の結露対策として除湿機とサイクルファンを設置した。

写真 116 ガラス繊維とモルタル吹付による成型

写真 117 水系塗料による塗装 1 （外部、 北から）

写真 118 水系塗料による塗装 2 （内部、 南から）

写真 119 外部展示用照明のカバー設置状況

写真 120 湿除機とサイクルファンの設置状況

写真 121 レプリカ竣工状況 （北から）-59-８） 外灯およびサイン等の工事
外灯のうち南側の３箇所については、 前年度に展示施設側から配管を埋設していた。 本年度の工事
では、 座標に基づき設置位置をあらためて指示し、 現地にて動線を考慮しながら緑地内に納まるように微調整した。 最も北側の１箇所については、 既設の電柱から電源を引いた。
サインについては基準 GL の指示を行ない、 床掘りと砕石地業を行った後にアンカーを埋め込んで基礎コンクリートを打設した。 標柱については、 床掘りの際に埋設排水管が検出されたため、 位置を変更した （第 40 ・ 47 ・ 49 図）。

写真 122 南側外灯用の既設埋設管 （西から）

写真 123 標柱床掘削状況 （南から）

写真 124 標柱基礎砕石工状況 （南東から）

写真 125 解説板基礎コンクリート打設状況 （南から）

写真 126 サイン基礎コンクリート打設状況 （西から）

写真 127 外灯およびサイン設置状況 （南から）

-60-

ӽ
Ӻ

Ӽ
ӿ

ԨԇӷӼӺӾӺӺ

Ԩӻӽӽྔ௮Өဘ֭օ࿯ੌՔลఢՔ็མ

Ӽӿ೩ኪᄊంӠஸኪӽ቎
ุูӠӾӸԃՁӼ໸೥֐ዸᇝӲഓፘಠԒԇӽӸӺ㖠ӴӽӺዤ၏‫بית‬‫נ‬՛؋ؔ‫؞‬՛็མӠ㕱ৰӿ‫؟פبר‬՛‫׽‬؋‫פ׸آ‬श໲ӽ‫ء‬،‫נ؟‬࿶ಘ ஶኬᇠश๊ᄜ

؊‫็׮بל‬མӲԒԂӺӺゅԒӻӶӿӺӺゅᇦ्֌ᄺӴ
॒ဲ

ฑషᄜ

ฑషᄜ

ஶኬᇠश๊ᄜ
ᅮ཮ஶኬᇠश๊ᄜ

ຳ஽ࡎၾᄜ

॒ဲ

Ӽӿ

ӽӿ

ฑషᄜ

ӽӺ

ӽӿ

ԧԇԁӿӽӺӺ

॒ဲ

ӽӺ

ӽӿ

ӽӺ

Ӽӿ

ฑషᄜ

ԨԇӷӼӺӿӺӺ

ԧԇԁӿӾӺӺ

॒ဲ
ӽӺ

ӽӺ

Ӽӿ

ฑషᄜ

Ӻ

ӿ

ӻӺ

第 40 図 展示施設全体計画平面図 （1/1,000）

-61-

ӼӺ

ӿӺՁ

࿶ӨӨ्ӨӨ෨ӠԢԇӻԄӼӺӺӼӺӺ ӽӺӺӺӿӺӺ ӼӿӺӺ ӿӺӺ

ԀӻӿӺ

ӼӿӾӼӼ
ӻӼԀԃԀ
ӻӻӾԀӺ

ԂԂԁ
ӿӺӺ ӽԂԁ ӽԂԁӽӺӾԃԂӾԃ ԂӾԃ ӼӼӺӺ

ӼԀӾӺ

ӻӱ

ӼӸӺ

ӼӺӸӼӿӺ

ӻӱ
ӺӸӿ

ӲኬདఔӴ

ÃӼӼӸԁӿӺ

ԥԟɖӼӺӺ
ӼӺӸӽӿӺ
ÃӼӺӸӻӺӺ

ÃӻԃӸԁӿӺ

Ӳ઻ణམহӴ
ԀӻӿӺ

ԂԂԁ

ӻӼԀԃԀ

ӽӺӾԃ

ӼԀӾӺ

໸೥֐ዸᇝདᄯᄗ፛ဗ

ඛಐ௻་དᄯᄗ፛ဗ
Ӳ૱్ཏӴӨԠࡊ๺ጴԐՇઇ଺དᄯᄗ፛ဗ
ӲӨԠӨ㕪ӨԐՇӨӴԂӽӸԀӽӻ ԽԝӹӇӽӸӺӼӿӺӸԂԃ ԽԝӹӇ໸೥֐ዸᇝӠԢԇӻԄӻӺӺӿӺӺÃӼӼӸԁӿӺ

ӽӺ

ӻӺӺ
ӽӿӺ

ӻԁӺӺ
ӻԃӺӺ
ӼԀӺӺ

㕧
ӽӺ

㕧

ÃӻԃӸԁӿӺ

ৰຉఉุӲ઻ణམহӴ

ӻӺӺ
ӽӿӺ

ӽӺӺӺ
ӿӺӺ ӼӺӺӸӾӻӱӺ௠ႚ‫׋‬ӿӺӺࡒඑ

‫؟פبר‬՛‫׽‬ɓԳԽԇӻԂԝӹՁՁӼ

第 41 図 待受擁壁構造図 （1/200 ・ 1/100）-62-ᇓᄜఐझಀଫ
ኬᅮཏӼӿӻ ԽԝӹӇ

቉

႘

౼

ऊ

ऊ

႘
౼

㕧
ӺԂ

ԃӸ

Ӽԃ

ࡔ

ሑ

ጉ

໤

֭

ಐ

ӿӺӺ

ӼӶԁӺӺ

ӾӶԀԀӿ

ӻӻӿ

ӽӶӺӺӺ

ӻӶӿӿӺ

ಐ
቉

໤
֭

ԃ
Ӽԃ
ࡔ
ሑ ԧӻ
ጉ

㕨Ӻ

㕧
ԂӻӶӽӺӺӸӺԧӼ൴ነ‫נ‬؅՛೘ᆋ

ӵӼӿӺ൴ነ‫נ‬؅՛೘ᆋ

ӻӶӾӺӺ

ӻӶӿӿӺ

ԀӶӿӺӺ

ԃӺӺ

ӻӶӽӺӺ

㕨Ӻ

ԧӾ

ӻӻӿ

ᄷ‫بי؞‬

ӻӻӿ
ԁӺӺ

ӻӶԁӺӺ

‫؟פبר‬՛‫׽‬ઞ֥֒౗එ

ᇦ्֌ᄺ

ӾӶӿӺӺ

第 42 図 展示施設平面図 （1/80）

ԧӽ

㕨Ӻ

ӵӼӿӺ

㕨Ӻ

ӼӶԃӺӺ

ԀӶӿӺӺ

ӻӶӿӺӺ

ӵӼӿӺ

๊ነᄜԦӻӶӼӺӺ㕪ԒԃӺӺ

໸೥֐ዸᇝ

ӼӶӺӺӺ

ԂӶӻԀӿ

ӻӶӾӾӺ
ӽӶӺӺӺ
ӻӶӾӺӺ

ӻӶӼӺӺ

ӻӶӻӺӺ

ԁӺӺ

ӻӶӾӺӺ

-63-

Ԩӻ

ԨӼ

Ԩӽ

㖇

-64ႊ໊ጵኜ෨

ሾ໊ጵኜ෨‫ؠס‬؅‫ؕכ؟‬ளᄜӲをӴӺӸԀ྅‫׉‬෯โӱ‫ؠס‬؅‫ؕכ؟‬ளᄜӲをӴӺӸӾ

第 43 図 展示施設立面図 （1/80）‫ؠס‬؅‫ؕכ؟‬ளᄜӲをӴӺӸԀ྅‫׉‬๊ነᄜԦӻӶӼӺӺ㕪ԒԃӺӺ

ဪ໊ጵኜ෨

ฦ໊ጵኜ෨

॒ᇝӱ‫؟פبר‬՛‫׽‬ᇱ୦ဇፍဇ‫׉‬ࣴ௠ӱ‫ؠס‬؅‫ؕכ؟‬ளᄜӲをӴӺӸԀӠ౅ஸԂӿӽӶӺӺӺ෯โӱ‫ؠס‬؅‫ؕכ؟‬ளᄜӲをӴӺӸӾ‫؟פبר‬՛‫׽‬ኜӱ‫؟פبר‬՛‫׽‬ᇱ୦ဇፍဇ‫׉‬‫ؠס‬؅‫ؕכ؟‬ளᄜӲをӴӺӸԀ྅‫׉‬ӽӶӽӻӼ

ӽӼӿԧӻ‫؟פبר‬՛‫׽‬ઞ֥֒౗එ

ԧӼ

ÃԐԙ
Ã็૱ԑԙ

Ԩӻ

㕼ӷӻӺӺ㕪ӿӺ㕪ӼӺ㕪ӼӸӽ

ԧӽ

ӻӸӺ
ӻӺ

Ԩӽ

第 44 図 展示施設断面図 （1/80）ৰຉ‫؟פبר‬՛‫׽‬ӲԐԳӼӻӷӻӿӷӼӿӴಾ֥‫؟פبר‬՛‫׽‬ӲをӴӿӺሻಮؒ‫بء׶ם؟‬؊‫׬ؕؠט‬՛‫׽‬ӨӲをӴӺӸӻӿᆕ֌ఉุད઄ӲをӴӻӺӺԧӾᇱ୦‫׸ؘע‬،໸೥֐ዸᇝି࿊؊‫פ׸‬

ӻӿ

ӼӺ
ഒኬད

ӻӿ

ӻӿ

ӻӺ

ӡؑ‫׾ب‬؋‫ء‬՛‫נ‬՛Ӣ‫׬‬՛‫ץب؟‬ఔֱֲআ‫׋‬ዤᄇኬད‫׬‬՛‫ץب؟‬ఔ໫૫֍ኬདӡؑ‫׾ب‬؋‫ء‬՛‫נ‬՛Ӣ‫؟פبר‬՛‫׽‬໫૫ኜ‫ؠס‬؅‫ؕכ؟‬ளᄜӲをӴӺӸԀ‫ؚ׬׸ؖ‬؊‫׮بל‬ԒԇӻӶԂӺӺ

‫؟פبר‬՛‫׽‬ᇱ୦ဇፍဇ‫׉‬ӡຍད֖֓‫׈‬ևӢ

ԨӼ

ӻӿ ӻӿ
ӻӿ ӻӿ
ӼӺӺ ӻӶӻԁӺ ӼӺӺÃ्୵ᆪऀ༾

¿ӻӺӺ㕪ӻӺӺ㕪ӼӸӽ¶ӻӺԂӽÃ௻ஸ֭ଦஸ

ӼӶӾӺӺ

ӼӽӺ
ӼӶӾӺӺ

Ã௻ஸ֭ஸ֔

ӿӺӺ

ӼӺӺ
ӽӿӺ
ӽӿӺ

ӼӶԂԂӺ

ӻӺӺ ӾӿӺӿӺ ӼӿӺӼӶӾӺӺࣴ௠ӱ‫ؠס‬؅‫ؕכ؟‬ளᄜӲをӴӺӸԀӠ౅ஸԂӿӻӿ ӻӺ‫؟פبר‬՛‫׽‬ᇱ୦ဇፍဇ‫׉‬ӡຍད֖֓‫׈‬ևӢӼӺ‫ؠס‬؅‫ؕכ؟‬ளᄜӲをӴӺӸԀ

ӼӺ

-65-

-66-

ӻӶӼӺӺ

ԀӶӿӺӺ

ӻӶӿӺӺ

ԂӻӺ

ӻӶӽӺӺ

ӻӻӿ

ԁӺӺ

ӻӶԁӺӺ

ԃӺӺ

Ԩӻ

ԨӼ

Ԩӽ

‫ؠ״ؠؗ‬ਚ৤Ք່૛ვખԎӻӺՒȶԀ¶ӽӺӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ք‫׮؞ؠ״ؖ‬Ք㖀㖋㕼Ք‫נؠ״ؠؗ‬՛؈‫ץب‬౗එ֑Ք‫ץب׭ים‬ဇົ‫׬‬՛‫؞‬՛ဇᆑ㕺㕾㖉ဇົ‫ח؟פ‬՛ဇᆑ

第 45 図 レプリカ平面図 （1/80）㕱Ӣ໴ඉ֧֩‫׊‬ಃፍ‫ב‬ႚႪ֪ྔ௮֘‫׊‬Փ㕲Ӣ૛໺ՒఔಱՒ੫ဗՒჅໟඡ໺֩֨‫ྔב‬௮֖Ւลఢሑሓ‫ב‬৆ၠࡿ֧ഊᇀ֪੤ਢ֭එՒଂ࿊֘‫׊‬Փ㕳Ӣ૙೘‫ֽ֮֞׉‬ኬ໐‫ב‬பօՓᅢጅ֪ࣤ֗೒ჭ֦֩֨ಃፍ‫ב‬ጊภ֖֞օև֦Ւ‫֭֨֩ؕשبר؟׬‬എႌ֩ຍఔ‫ב‬ዿփ֥Ւ૙೘‫׊֘׉‬Փ֭֜එุ֪஧‫׃‬೩౻֭֩֨஛ಱ֩ఔፍ֦ᇸ੫‫ב‬பփՒഊᇀ֪஛ँ֖֧֞֒‫֦׌‬૙‫֮֘֙ב‬Փ㕴Ӣถ૛‫ב‬։֒֩օՓ
㕵Ӣ૙֭֩֊֪೩౻‫ב‬ဇ‫׉‬๧ࡥ‫ב‬௢ႚ֖֥੫ँ֘‫׊‬Փഊᇀ֪஛ँ֖֧֞֒‫֦׌‬ถ૛ᆾ‫ב‬೘‫׉‬ഞ֘Փ㕶Ӣఀන֖֥౗එ֑‫׊‬Փಃፍ֪ཫಲ֪ఀන‫ב‬பփՒනՒಱশ‫௺ב‬ଵ֘‫׊‬ՓӻӶӺӻӺ㖆㕱㕰‫נبחؠנؔצ‬՛㕪㕴

ԃӺӺ

ӾӶӿӺӺ

ԧӾ

㕲ӧጵ໲ᆾ‫ء‬،‫נ؟‬ӠӠถ૙Քఀන

ԃԃӺ

ӼӶԃӺӺ

ӿӺӺ
ӼӺӺ ԃӺӺԃӺӺӼӾӿӽӿӺዽไ‫נبח‬՛‫ר‬՛‫ץبע‬ശጫ

ӿӿӺ

ӼӶӺӺӺ

ԧӽ

Քลఢ֪ց֢֥֮֞Ւ৆ၠࡿ֭౪ಘ֪ഌ֢֥Ւ໴ඉ֧֩‫׊‬ಃፍ֭ಈ๶ಃፍ‫ב‬ኚቹ֪பփՒಃፍ֭૛໺ՒఔಱՒᇱໜඡ໺֪֩֨஽‫֚׎‬Ւִׁׁ֢֧֔‫֖׎‬փลఢሑሓՒఔፍ֩֨‫ב‬ଙ၀֖֥ลఢ૱ब‫ב‬ఢถ֖Ւᅢጅ֪֥ࣤ֗‫بת‬،‫ב့ؠ‬ఢถ֖৆ၠࡿ֭ൡ༞‫ב‬ၜ֞օև֦Ւลఢ֘‫֧֒׊‬ՓՔസዛೄՔᇱ৉ೄ֭֩֨੔ई֋ᅢጅ֩඘஽Ւ֭֜ணආՒ॰Ⴁ֮৆ၠࡿ֋பօׁ֧֭֘‫׊‬ՓՔ໴ඉ֧֩‫׊‬ಃፍ֭೘‫࠿׉‬փ֪֣փ֥֮ഊᇀ֪཯࡝֖Ւลఢ֪఑֖֥Ւໟോ֘‫֧֭֩֒׊‬փ‫ׇ‬օ೘࠿փ֪཯࡝֘‫֧֒׊‬Փ

ӻӶӽӺӺ

ԧӼ

㕱ӧࡴᄤಈஶ

ժၟ਋ಈஶի

㖀㖋㕼ਚ৤ӡ㕸؆՛‫׹‬ᇀআӢՔऑ༊Ӡዽዩࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ԍԟԙӷԃ㕪ӼӿӺ㕪ӼӿӺ¿ӷӽӸӼ㕪ӿӺ㕪ӿӺՔ౫ಏખӠԚӻӽӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ք㖀㖋㕼ਚ৤؆‫ؠ؂‬Ӡ㖧ӽӺၾ॒Ք‫ץب׭ים‬ဇົ‫׬‬՛‫؞‬՛ဇᆑ㕺㕾㖉ဇົ‫ח؟פ‬՛ဇᆑ

‫ؠ״ؠؗ‬ਚ৤Ք່૛ვખԎӻӺՒȶԀ¶ӽӺӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ք‫׮؞ؠ״ؖ‬Ք㖀㖋㕼Ք‫נؠ״ؠؗ‬՛؈‫ץب‬౗එ֑Ք‫ץب׭ים‬ဇົ‫׬‬՛‫؞‬՛ဇᆑ㕺㕾㖉ဇົ‫ח؟פ‬՛ဇᆑ

ӻӶӾӺӺ

ԀӿӺ

ԧӻ

ӻӶӽԂӿ
ӻӶӽԂӿ

ӽӺӺ
ӿӿӺ
ԃԁӺ
ӽӺӺ

ԁӺӺӻԂӿԃӺӺӻԂӿ ԂӺӺ

ӻӶӿӺӺ

ӽӶӺӺӺ

ӻӶӿӿӺ

ӻӶӻӺӺ

ԁӺӺ

ӻӶӾӺӺ

ӽӶӺӺӺ
ӻӶӾӺӺ

ԀӺӺ
ӼԂӺ
ӽӼӺ
ԀӺӺ
ԀӺӺ

ԧӼ

ԧӾ

ዽไ‫נبח‬՛Ք່૛ვખԎӻӺՒȶԀ¶ӽӺӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ք‫׮؞ؠ״ؖ‬Ք㖀㖋㕼Ք‫נؠ״ؠؗ‬՛؈‫ץب‬౗එ֑Ք‫ץب׭ים‬ဇົ‫׬‬՛‫؞‬՛ဇᆑ㕺㕾㖉ဇົ‫ח؟פ‬՛ဇᆑ

‫ؠ״ؠؗ‬ਚ৤ՔԚӻӺ‫נبחؠנؔצ‬՛㕪ӾՔԚӻӺซโ‫׽׸׿׽ؠؑ׉‬‫נبח‬՛

Քऑ༊Ӡዽዩࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ԍԟԙӷԃ㕪ӼӿӺ㕪ӼӿӺ¿ӷӽӸӼ㕪ӿӺ㕪ӿӺՔ౫ಏખӠԚӻӽӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ք㖀㖋㕼ਚ৤؆‫ؠ؂‬Ӡ㖧ӽӺၾ॒Ք‫ץب׭ים‬ဇົ‫׬‬՛‫؞‬՛ဇᆑ㕺㕾㖉ဇົ‫ח؟פ‬՛ဇᆑ

㖀㖋㕼ਚ৤ӡ㕸؆՛‫׹‬ᇀআӢ

ӻӶӻӿӺ

ӻӶӼӿӺ

ԧӻ

ӼӺӺ

ԃӺӺ

ԃӺӺ

ዽไ‫נبח‬՛ԃӺӺዽไ‫נبח‬՛ऀདઞᆾՔԙӷӾ㕪ӿӺ㕪ӿӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬

ԧӾ

ऀདઞᆾ
ՔԙӷӾ㕪ӿӺ㕪ӿӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬ՔԙӷӾ㕪ӿӺ㕪ӿӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬ԧӼԧӻՔԚӻӺ‫נبחؠנؔצ‬՛㕪ӾՔԚӻӺซโ‫׽׸׿׽ؠؑ׉‬‫נبח‬՛

第 46 図 レプリカ断面図 （1/80）ԧӽՔԎӻӽӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬

౫ಏખ

ӿӺ࿘ဗ

Քऑ༊Ӡዽዩࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ԍԟԙӷԃ㕪ӼӿӺ㕪ӼӿӺ¿ӷӽӸӼ㕪ӿӺ㕪ӿӺՔ౫ಏખӠԚӻӽӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ք㖀㖋㕼ਚ৤؆‫ؠ؂‬Ӡ㖧ӽӺၾ॒Ք‫ץب׭ים‬ဇົ‫׬‬՛‫؞‬՛ဇᆑ㕺㕾㖉ဇົ‫ח؟פ‬՛ဇᆑ

㖀㖋㕼ਚ৤ӡ㕸؆՛‫׹‬ᇀআӢՔԌԟԙӷԃ㕪ӼӿӺ㕪ӼӿӺՔ¿ӷӽӸӼ㕪ӿӺ㕪ӿӺՔዽዩࠩࣚ‫ע׸ؖ‬ऑ༊Ք‫׬‬՛‫؞‬՛ဇᆑՔ㕺㕾㖉ဇົ
Ք‫ח؟פ‬՛ဇᆑ㖀㖋㕼ਚ৤؆‫ؠ؂‬Ӡ㖧ӽӺၾ॒ՔԎӻӺ¶ӽӺӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ք‫׮؞ؠ״ؖ‬ኬདऀདՔ‫נؠ״ؠؗ‬՛؈‫ץب‬౗එ֑Ք‫׬‬՛‫؞‬՛ဇᆑՔ㕺㕾㖉ဇົ
Ք‫ח؟פ‬՛ဇᆑኬད౗එ֑ՔԙӷӾ㕪ӿӺ㕪ӿӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬ቖ௔ઞᆾՔԚӻӺ‫נبחؠנؔצ‬՛㕪ӾՔԚӻӺซโ‫׽׸׿׽ؠؑ׉‬‫נبח‬՛

ՔԎӻӽӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬౫ಏખՔԎӻӽӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬

౫ಏખ

Ք່૛ვખ
ԎӻӺՒȶԀ¶ӽӺӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ք‫׮؞ؠ״ؖ‬Ք㖀㖋㕼Ք‫נؠ״ؠؗ‬՛؈‫ץب‬౗එ֑Ք‫ץب׭ים‬ဇົ‫׬‬՛‫؞‬՛ဇᆑ㕺㕾㖉ဇົ‫ח؟פ‬՛ဇᆑ

‫ؠ״ؠؗ‬ਚ৤‫ؠ״ؠؗ‬ਚ৤
Ք່૛ვખ
Ք່૛ვખ
ԎӻӺՒȶԀ¶ӽӺӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬ԎӻӺՒȶԀ¶ӽӺӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬Ք‫׮؞ؠ״ؖ‬Ք‫׮؞ؠ״ؖ‬Ք㖀㖋㕼Ք‫נؠ״ؠؗ‬՛؈‫ץب‬౗එ֑Ք㖀㖋㕼Ք‫נؠ״ؠؗ‬՛؈‫ץب‬౗එ֑Ք‫ץب׭ים‬ဇົՔ‫ץب׭ים‬ဇົ‫׬‬՛‫؞‬՛ဇᆑ‫׬‬՛‫؞‬՛ဇᆑ
㕺㕾㖉ဇົ
㕺㕾㖉ဇົ
‫ח؟פ‬՛ဇᆑ
ऀདઞᆾ‫ח؟פ‬՛ဇᆑ
ՔԙӷӾ㕪ӿӺ㕪ӿӺӠဃਂࠩࣚ‫ע׸ؖ‬ऀདઞᆾዽไ‫נبח‬՛ӻӶӺӻӺ‫ؠ״ؠؗ‬ਚ৤ԃԃӺӿӿӺӽӿӺӿӺӺ Ӽӽӿ

ԧӽ

ӻӶӻӿӺ
ӻӶӼӿӺ

ԃӺӺ ӼӿӺӽӿӺ ԃӺӺԃӺӺ ӼӿӺӽӿӺ ԃӺӺ
ԀӺӺ
ԀӺӺ
ӼԂӺ
ԀӺӺ
ӽӼӺ

-67-

ӿӺ

ӿӺ

ԃӺӺ
ӽӼӿ ӼӿӺ ӽӼӿ

ӻӶӺӺӺ
ԃӺӺ

ԂӺӺ

ӻӶԂӺӺ

ӿӺӺ
ӼӿӺ
ӻӺӺ ӻӿӺ

ӿӺ

Ãԑԙ

ԁӺӺ
ԂӺӺ

ӻӺӿ

ӼӿӺ

ӻӶԂӺӺ

ጵኜ෨ӠԢԇӻԄӿӺ

ӿӺ

ӻӶԃӺӿ
ӻӶԀԃӿ

ᇓኜ෨ӠԢԇӻԄӿӺ

ӻӶԂӺӺ

ӻӶӿӿӺ

ӽӺ
ӻӺӺ
ӽӺ

ӻԀӺ

ӻӺӿ

ӻӺӿ

ৰຉ‫؟פبר‬՛‫׽‬ӡɓ㖖㖞ৰຉఉุӡԡԍӷӾӺӴ

ԃӺӺ
ӻӶӺӺӺ

ӿӺ

第 47 図 案内板構造図 （1/50 ・ 1/10）

໊ኜ෨ӠԢԇӻԄӿӺӿӺӻԂԝӹՁՁӼӴԡԺՊӶԟԙӱԢԢӾӺӺӠӾӷԟԙԀӸӺՈԌӶԟԙӱԢԢӾӺӺӠӽӿӺՌӽӿӺՌӻӼՈ ÃԑԙԋӶԌՃՀՈӱԢԢӾӺӺ
ӾӷԚӻӼՌӽӿӺԙӡኅശጫӢ཮ӱԢԣԗԡӠӻӺӺՌӻӺӺՌӼӸӽՈ௺ภኪఔӡԢԏ‫׾׸כ‬ӢӠӻӺӿՌӽӺՈ࿻‫׉‬ӡፊኜӢᅳಘኜӱԢԡԍ‫ࡽؠ״ؖ‬లӡӼᇀআӢӠӼӷԂӾӿՋՌԂԃӿԸӠ‫ؔؠח‬ᄜӠԟԙӷӻӸӿՈ؎՛‫׮‬ࣥևࣕӱԢԤԢӽӺӾӠӻԀՌӻԀՌӻӸӿՈԢԤԢӠԚӾӠ൚ీᄖウギタ؈‫׮‬౱‫׀‬֣ࣧ֩֍ӱԢԣԗԡӠӻӺӺՌӿӺՌӼӸӽՈ

ӻԀӺ
ӻӺӺ
ӽӺ
ӽӺ

ӻӶӾӺӺ
ӻӶӺӽӺ
ӻԂӿ

ӻӺӿ

ӻӶӺӽӺ
ӻӶӾӺӺ
ӻӶӿӺӺ

Ӿ
Ӻ

؊‫ء‬՛ؕӱԢԤԢӽӺӾӠჺइ୿ӠԟԙӷӻӸӿՈӻӻӺᅳಘኜӱԢԡԍ‫ࡽؠ״ؖ‬లԃӺӺՋՌԀӺӺԸӠ‫ؔؠח‬ᄜӨӨԟԙӷӻӸӿՈ؎՛‫׮‬Ӻ‫࠽بר؟׬‬ཧӼԀ཮ӱԢԣԗԡӠӻӺӺՌӿӺՌӼӸӽՈ௺ภኪఔӡԢԏ‫׾׸כ‬ӢӠӻӺӿՌӽӺՈ࿻‫׉‬ӡፊኜӢԡԺՊӶԟԙӱԢԢӾӺӺӠԟԙԀӸӺՈԌӶԟԙӱԢԢӾӺӺӠӽӺӺՌӻӿӺՌԀՈԋӶԌՃՀՈӱԢԤԢӠゖゑズをゾ゗ゑӠӾӷԚӻӼ໊ኜ෨ӠԢԇӻԄӿӺৰຉ‫؟פبר‬՛‫׽‬ӡɓ㖖㖞 ӻԂԝӹՁՁӼӴৰຉఉุӡԡԍӷӾӺӴ ӻӼӿ ӼӿӺ ӻӼӿӻԂӿӿӺӿӺ ӿӺӺ ӿӺԀӺӺӻӺӿᇓኜ෨ӠԢԇӻԄӿӺ

ӻԂӿ
ӿӺ

ӻӶӻӽӺ
ԃӼӺ

Ӿӿ㕧

౗௔‫׽ؠؑ־‬ӠԢԤԢӠԚԂ؋‫׽׸צ؞‬ӱԩԋԚளᄜԙӷӿӺՌӿӺՌӾӸӿՈӾӺᆪᇀඈ఍෨ӠԢԇӻԄӻӺӻӺӺ؊‫ء‬՛ؕӱԢԤԢӽӺӾ
ჺइ୿ӠԟԙӷӻӸӿՈशӠ๊Ӡᄜᇓኜ෨ӠԢԇӻԄӿӺ

ӻԂӿ

Ãԑԙ

ᇸ੫ӱԩԋԚளᄜӠӿӺՌӾӺՌӻӿՌӻӸԀՈᅳಘኜӱԢԡԍ‫ࡽؠ״ؖ‬లӡӼᇀআӢӠӼӷԂӾӿՋՌԂԃӿԸӠ‫ؔؠח‬ᄜӠԟԙӷӻӸӿՈ؎՛‫׮‬ӿӺ௺ภኪఔӡԢԏ‫׾׸כ‬ӢӠӻӺӿՌӽӺՈ࿻‫׉‬ӡፊኜӢԚӿ㕪Ӿӿԙӷ‫׮ءب׻׮‬Ꭵॳ଄ᆋ֌ઇ࿃၈ؑ‫׽ؠ‬ӡཥ؋‫ׯبآ‬නӢ཮ӱԢԣԗԡӠӻӺӺՌӻӺӺՌӽӸӼՈᇸ੫ӱԩԋԚளᄜӠԍӷӿӺՌӽӺՌӻӸԀՈᇓཉኜ෨ӠԢԇӻԄӻӺࣥևࣕӱԢԤԢӽӺӾӠӻԀՌӻԀՌӻӸӿՈԢԤԢӠԚӾӠ൚ీᄖウギタ؈‫׮‬౱‫׀‬

ӼӿӺ

ӿӺӺ
ӻӼӿ
ӼӿӺ
ӻӼӿ
ԂӺӺ
ӽӿӺ
ӻӺӺ ӻӿӺ ӻӺӺຳӠ஽ӠࡎӠၾӠᄜ

ӼӿӺ
ӼӺӺ
ӿӺ

-68-

ӼӼӿ

ӼӼӿ

ԁӺӺ

ӻӶӿӺӺ
ӻӶӾӿӺ

ӼӿӺ

ӿӺ

Ãԑԙ

ӻӺӿ

ӾӿӺ

ጵኜ෨

ԁӺӺ
ԂӺӺ

ӿӿӿ
ӽӾӿ

ӻԀӺ
ӻӺӺ
ӽӺ
ӽӺ

ӿӺ

ጵኜ෨

ӿӺ ӿӺӺ ӿӺ
ԀӺӺ

Ãԑԙ

ӾӺӺ

ᇓኜ෨

ӿӺӺ
ӾӺӺ

໊ኜ෨

ӿӺ ӿӺӺ ӿӺԀӺӺৰຉ‫؟פبר‬՛‫׽‬ӡɓ㖖㖞 ӻԂԝӹՁՁӼӴৰຉఉุӡԡԍӷӾӺӴɖӻӺӺؑ‫׾י‬ᄌ֌ՒÃԑԙ‫ؠ״ؠؗ‬ഊ࿴ԢԣԗӨɖԀӺӸӿՌӼӸӽՈਊ६‫ؔؠח‬ᇓ‫؟‬؋ᅳಘኜӱ‫ؔؠח‬ᄜӠԟԙӷӼӸӺՈ॒ࣴዿ‫׬ץبט׻׸נ‬՛‫׽‬ᇌಌ࿻‫׉‬

ฑӠషӠᄜ

ӾӺӺ

ԃӺӺ

第 48 図 誘導サイン ・ 制札版 ・ 標柱構造図 （1/50）

ӾӺӺ

ԃӺӺ

ጵኜ෨

ӽӺӺ

გኜ෨

ৰຉ‫؟פبר‬՛‫׽‬ӡɓ㖖㖞 ӻԂԝӹՁՁӼӴৰຉఉุӡԡԍӷӾӺӴ‫ؠ״ؠؗ‬౗එ֑‫ؠ״ؠؗ‬ഊ࿴ӡӻӱӽӢ
Ãԑԙ

წ୞ࢬุӠ
ゝタるゐゥカタゑウゑ౗එ֑྆‫׉‬ᇌಌӠන຤֖ӡோනӢӼӿӺ ӾӺӺ ӼӿӺ
ӿӺ
ԃӺӺ
ӿӺ
ӻӶӺӺӺ

ӽӺӺ

ౝӠ฿ӠᅮӠ཮
ӼӿӺ

ᇓኜ෨

ӼӿӺ

µ‫׮ءب׻׮‬ఔՒ‫ؔؠח‬ఔ‫ב‬৞ֿளఔ֮Ւଣևॿ֊‫׉‬ᆪᇀ‫ب״ءכב‬೩౻ဇົ౗එ֑֧֘‫׊‬Փµᅳಘኜ॒֮ࣴዿ‫׬ץبט׻׸נ‬՛‫׽‬ᇌಌ֧֖Ւᅳಘၾዴ֮৆ၠࡿ֧֭੤ਢ֪‫׉ׇ‬ଂ࿊֘‫׊‬Փµწ୞ࢬุ֮ཨேౌఔ֧֖Ւ‫׽׸ל׭‬؅՛‫׿‬՛౗එ֑֧֘‫׊‬Փµ྆‫׉‬௔‫־‬ᇌಌ֭౗ዻӡി໲Ք‫ׯית‬Ӣ֮৆ၠࡿ֧֭੤ਢ֪‫׉ׇ‬ଂ࿊֘‫׊‬ՓµԔԢԞԃӺӺӻႡආ೘ၜ৫઄֭৉ጫՔล່ᆀ֧֘‫׊‬Փµภౌᆾ฽႞ሓӡԟԙሓӢ֪໴֖ࣤ֞ᇱ଩इႚᆀ֧֘‫׊‬Փµேဘ୪ྫྷ൶֋ᆀಱ॰ᇱ֭ഓጅต֪ৰ֤֌ဎᎩ֖֞୰ࣆ౮็֭࿾ଙՔෑཉ‫ב‬࿪ฝ֪Ӡಲ౮Ք৉ጫျউഞ጖‫׊‬ਙടಃ६ᇱዛೄӡ୰ࣆ౮็ลᆀࡊ๺৉ጫౠӢ֭৉ጫՔล່ᆀ֧֘‫׊‬Փ໊ኜ෨ԡԺՊӶԟԙӱԢԢӾӺӺӠӾӷԟԙԀӸӺՈԌӶԟԙӱԢԢӾӺӺ
ӠԀӺӺՌӽӿӺՌӻӼՈ
ÃԑԙԋӶԌՃՀՈӱԢԢӾӺӺ
ӾӷԚӻӼՌӽӺӺԙ
ӡኅശጫӢৰຉ‫؟פبר‬՛‫׽‬ӡɓ㖖㖞 ӻԂԝӹՁՁӼӴৰຉఉุӡԡԍӷӾӺӴӿӺӿӺ ԁӺӺ
ԂӺӺᅳಘኜӱ॒ࣴዿ‫׬ץبט׻׸נ‬՛‫׽‬ᇌಌ࿻‫׉‬ӡፊኜӢ཮ӱԢԣԗԡӠӻӺӺՌӻӺӺՌӼӸӽՈ௺ภኪఔӡԢԏ‫׾׸כ‬ӢӻӺӿՌӽӺՈ࿻‫׉‬ӡፊኜӢ؆‫ؠ؂‬ӱԩԋԚளᄜӠԟԙӷӻӸԀՈ

ӻӺӿ

ӻӼӿ

ᇓኜ෨

ӻӼӿ

੢ྫྷӠၟ਋ಈஶ

ӿӺӺӻӺӺ ӻӿӺӼӿӺ ӿӺ

ዤӠ၏Ӡ‫ת‬Ӡ‫י‬Ӡ‫ب‬

ӿӺӺ

ԁӺӺ

ӼӿӺ
ӼӺӺ ӿӺ

ӿӺӺ
ԀӺӺ
ӻӶӿӺӺ
ԃӺӺ
ӿӺӺ
ӻӺӺ ӻӺӺ
ӽӺӺ

ӻӺӺ
ӻӺӺ

ӼӿӺ
ӼӿӺ
ӼӶӻӺӺ
ӼӶӺӿӺ
ӿӺӺ
ӻӺӺ
ӿӺ
ӾӺӺ
ӿӺ
ӽӿӺ

-69-

Ãԑԙ

（３） 法面遺構防災工事
本工事は、 遺構が集中する丘陵斜面において、 １） 準備工、 ２） 吹付法枠工、 ３） 法面工、 ４） 横穴模型工の各工程を行った （第 49 図）。 以下、 それぞれの内容を記す。
１） 準備工工事に先立ち、 東側墓地から親綱を張って安全を確保しながら遺構面の除草清掃を行った。

写真 128 遺構面清掃作業風景 （西から）

写真 129 親綱設置状況 （南から）２） 吹付法枠工
吹付法枠工 （□ 200*200） は、 まず横穴墓を防水シートで覆い、 主アンカー （D16 L1000） を打ち込み、羨道部の形状にあわせて馬蹄形に鉄筋 （D10） と鉄網 （5mm） を連結させて組み立てた。
次いで遺構面を養生シートで覆い、 モルタルを吹付けた。

写真 130 吹付法枠鉄筋組立施工状況 （南西から）

写真 131 吹付法枠鉄筋組立完了状況 （西から）

写真 132 シートによる遺構養生 （南西から）

写真 133 モルタル吹付完了状況 （南西から）-70-

３） 法面工
裏面排水工、 プレート付きアンカー工、 地下排水工、 連続繊維補強土工、 ラス金網工、 カラーモル
タル吹付工、 種子吹付工の各工程を行った （第 50 ～ 58 図）。 工事の際には、 遺構への影響を最小限に抑えるよう細心の注意を払った。
まず、遺構面全面に裏面排水として面上排水材（幅 w300）を北側斜面から 1m 間隔で斜めに設置し、アンカーピン （φ 9 L200） で固定した。 ある程度これを施工した段階でドリル （φ 22） による削孔を行ない、プレート付きアンカー （D19 L1200） をハンマーで打ち込んだ。 裏面排水材の設置完了後、遺構面下部の法尻に裏面排水を集水するための地下排水有孔管 （VP75） を敷設し、無孔管 （VP75）を 10m 間隔で管理通路集水桝に接続させる工事を行った。
裏面排水等の下地処理が完了した後、 砂および繊維からなる連続繊維補強土 （平均厚 20 ㎝） の同時吹付作業を南側斜面下から開始した。 なお、 砂 ・ モルタルの吹付プラントは敷地傍の駐車場に、繊維吹付プラントは遺構法尻の管理通路に設置した。 施工時には、 調査時の遺構や法面の形状が表現できるよう工夫し、表面の凹凸を可能な限り再現した。 施工後、連続繊維補強土全面にラス金網 （φ2.0 ＊ 50） を固定ピン （L200） で張付けた。
ラス金網の固定後、無機顔料（バイフェロックス）でカラーモルタル（+50）の色調を整え、遺構面（ベージュ）、 横穴墓 （濃茶）、 墓道 （明茶）、 岩露出 （灰） の 4 種類に分けて表現を行った （第 59 図～
61 図）。 遺構群の外周 （北、 東、 南） では種子吹付工により法面緑化し、 景観に配慮した。 顔料による表現では何度も試し吹きによる色調の確認を行って慎重に色調を決定、 旧地形に残された痕跡が判別できるよう表現した。

写真 134 裏面 ・ 地下排水工の施工状況 （北西から）

写真 135 プレート付アンカー工の状況 （北から）

写真 136 裏面処理完了状況 （西から）

写真 137 連続繊維補強土吹付施工状況 （南西から）-71-

写真 138 砂 ・ モルタル吹付プラント （南西から）

写真 139 繊維吹付プラント （北から）

写真 140 連続繊維補強土工竣工状況 （南から）

写真 141 カラーモルタルの色調 （左から横穴、 墓道、 遺構面、 岩露出）

写真 142 法面遺構防災工事竣工状況 （西から）-72-

４） 横穴模型工
施工範囲に保存される横穴墓のうち、 閉塞部を含めた保存状態の比較的良好な遺構についてモルタ
ル造形により復元模型を３基分製作した （第 62 ・ 63 図）。

写真 143 復原模型設置箇所 （南西から）

写真 144 作業用足場の設置状況 （北から）

写真 145 復元模型の鉄筋溶接 （北から）

写真 146 復元模型の下地モルタル塗布 （北西から）

写真 147 復原模型竣工状況 （西から）

-73-

Ӻ

Ӽ

ӿ

ӻӺ

ӻӿՁ

-74-

Ӽӿ

ӽӺ

ӽӿ

ԨӾӻ

ԨӾӽ
ԨӾӿ

ԨӾԂ

ԨӾԀ

དऀჍ෯୿Ӡԥԟԁӿዛ୼৉࣊ྙӱӾԀӸӺՁჍ෯୿Ӡԥԟԁӿኅ୼৉ᇓઍ࣊ྙӱӺӸԁӿՁആ෯ባӱ୿ಈ໴ඉ॒ӡஃ඘ธᅏ୿ಈӢ

ԨԀӽ

ԨԀӼ

Ԩӿԁ

ԨԀԀ

ԨӿԂ

ԨԁӾ

Ԩԁӽ

ӼԁӸӽӼ

Ԩԁԁ

ԨԁӼ
ԨශӼ

Ԩԁԃ

Ԩශӻ ԨԀԂ

Ԩԁӻ

ԨӺӺ

Ԩԁӿ

ԨԁԀ

ԨԂԃ

ԨӾӿӶԨԀԃԨӺӺԨԁӺԨශӻӶԨӿԃӶԨԀԂ

ԨӺӺ

ԨԀԃ

ԨӾӻӶԨӾӽӶԨӾԀӶԨԀԁӶԨԁӺӶԨԂԃӶԨԂԁ

ԨӺӺ

ԨԀԁ

ԨӾԂӶԨԀӼӶԨԀӽӶԨԀԀӶԨԁӾӶԨԁԁӶԨԁԂӶԨԁԃ

ԨӺӺ

ԨԁԂ

Ԩӿԃ

ԨӾԁӶԨӿԂӶԨԁӽӶԨԁӿӶԨԁԀӶԨԂԂӶԨԁӼӵශӼ

ԨӺӺ

ӼӼӸԀӺ

ԨԂԂ ԨԂԁ

ӼӺԀӸӺᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӲՈԇӼӺԳՁӴඬภৰఔ෫ᆋ୿ӲՈԇӽԳՁӴԨӿԁӶԨԁӻԀӼԂӸӺᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӲՈԇӼӺԳՁӴ‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ӲՈԇӿԳՁӴ

第 49 図 法面遺構防災工事全体平面図 （1/300）

ԨӾԁ྅‫؟פبר‬՛‫׽‬ӲՈԇӻӺӂӴӠӽӺӸӺӇ

-75-ԎԙԇӼӺӸӺӺӼӿӸԁӺԎԙԇӽӺӸӺӺӽԀӸԃԃԎԙԇӾӺӸӺӺ

ӼӿӸԁӺ

ӽԂӸԁӾ

ӼӿӸԀԁ

ԨӾԂ
ࣧ଄㕼૙

ӼӿӸӿԃ

ӼӿӸӾӻ

ӼӿӸӿԂ

ࣧ଄㕺૙

第 50 図 法面遺構保全展開図 （1/300）

ӼӿӸԀӾ

ԨԀԁ

ࣧ଄㕺૙

ӽԂӸӿӻ

ԨԀԃ

ӽԂӸӾԂ

ӼӿӸӿԁ

ӼӿӸӽӻ

ԨԂԃ
ࣧ଄㕽૙

ӽԂӸӼӿ

ԨԁӺ
ࣧ଄㕽૙
ԨԀԂ
ԨԂԁ
ࣧ଄㕻૙
Ԩශӻ
ࣧ଄㕻૙
Ԩӿԃ
Ԩԁӻ
ԨԂԂ
ԨԁԀ
ԨԁӼ ԨශӼ
ࣧ଄㕺૙ࣧ଄㕻૙ ࣧ଄㕻૙ࣧ଄㕻૙ࣧ଄㕻૙ ࣧ଄㕻૙
Ԩԁӿ
ࣧ଄㕼૙
ࣧ଄㕻૙
Ԩԁӽ
Ԩԁԃ
ԨԀӼ
ԨԀӽ
Ԩԁԁ
ԨԀԀ
ԨԁӾ
ԨԁԂ
ࣧ଄㕼૙ ࣧ଄㕼૙ࣧ଄㕼૙ ࣧ଄㕼૙ ࣧ଄㕼૙ ࣧ଄㕼૙Ԩӿԁࣧ଄㕺૙ ԨӿԂ
ࣧ଄㕻૙

ӽԃӸӺӺ

ԨӺӺ

ӽԂӸԂԃ

ԨӺӺ
ԨӺӺ

ԨӺӺ

ӽԂӸԃԃ

ԨӾӻ
ԨӾӿ
ԨӾԁ
ࣧ଄㕽૙ ԨӾԀ
ࣧ଄㕻૙
ࣧ଄㕺૙

ࣧ଄㕽૙
ԨӾӽ

ӽԂӸԂӻ

ԨӺӺ

ԨӺӺ

ӱӼ

Ӳӻ

ሓኜ
Ӵ

ӽԂӸӼӾ

มဘ࿵༾‫بי؞‬ೀኜଢ‫بי؞‬ӽԂӸԁӾ

ԝԞӸӽӵӻӺӸӺԑԒԇӨӨӼӺӸӽӼԐԒԇӨӨӼӽӸԀӻÃӽӺӸԀԀ

ӻԄ

ӻӸ

ӽԁ
ӻԄ

ӻӸ

Ӽӻ

ሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ

ÃӼӿӸԁӺ

ஃ඘ธᅏ୿ಈ

ԎԙԇӼӺӸӺӺ

ӽԀӸԃӼ

ԝԞӸӽ
ԑԒԇӨӨӻԃӸԂԁԐԒԇӨӨӼӼӸԂԃӼӿӸӺӼሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ

ஃ඘ธᅏ୿ಈ

ԎԙԇӼӺӸӺӺ第 51 図 法面断面図 1 （1/200）

-76-

ӻӸ

ӼӼ

ӻӽӿԃӺ

ӻԄ

ӻӺӻԃӻ

ԂԀ

ӺӸ

ӻԄ

ӽӽԃԃ

ÃӽԃӸӺӺ

ԝԞӸӾӵӻӿ
ԑԒԇӼӽӸӺԁÃӼӿӸӾӻ

ሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ

ஃ඘ธᅏ୿ಈ

ԎԙԇӼӺӸӺӺ

ӻԄ

ӻӺԃԁӼ
ӻӽӽӺӺ

ԂӾ

ӺӸ

ӻԄ

ӼӽӼԂ

ÃӽԂӸԂԃӻӸӻӽÃӼӿӸӿԃ

ሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ

ஃ඘ธᅏ୿ಈ

ԎԙԇӼӺӸӺӺ第 52 図 法面断面図 2 （1/200）-77-ԝԞӸӾӵӻӺӸӺԑԒԇӨӨӼӾӸӻӻԐԒԇӨӨӼӽӸӺӽ

ӻԄ

ӼԁԀԂ

ÃӽԂӸӾԂ

ӺӸ

ӻӺӻӾӼ
ӻӼԃӻӺ

ԁԀ

ӻԄ

ӻӸ

ӻԃ

ԝԞӸӿӵӿ
ԑԒԇӼӽӸӿӻÃӼӿӸӿԁ

ሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ

ஃ඘ธᅏ୿ಈ

ԎԙԇӼӺӸӺӺ

ӻԄ

ӻӸ

ӻӿ

ӻӼԃӽӺ

ӻӺӺӾԃ

ԂӺ

ӺӸ

ӻԄ

ӼԂԂӻ

ÃӽԂӸӿӻ

ԝԞӸӿԑԒԇӼӼӸԃԃ

ÃӼӿӸӿԂ

ሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ

ஃ඘ธᅏ୿ಈ

ԎԙԇӼӺӸӺӺ

第 53 図 法面断面図 3 （1/200）-78-ඬภৰఔ෫ᆋ୿ӲՈԇӽԳՁӴሓଢ‫׉ׇ‬ӼӸӺՁ࿘ဗऀֽ֦

ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӲՈԇӼӺԳՁӴࣧ଄ԋ૙‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӲՈԇӿԳՁӴ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԌӲՈԇӿԳՁӴጮኜჍ෯୿ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӲՈԇӼӺԳՁӴࣧ଄Ԍ૙،‫ء‬՛‫׽‬ᆋ֌‫נبח‬՛ӲԎӻԃӨԙԇӻӸӼՁӴጺቨശጫ୿ӨӲԥԟӷԁӿӴዛ୼৉྅‫؟פبר‬՛‫׽‬ӲՈԇӻӺԳՁӴጺቨശጫ୿ӨӲԥԟӷԁӿӴኅ୼৉

第 54 図 法面標準モデル断面図 1 （1/100）-79-ࣧ଄ᇼඑᆪ‫ב‬ᅊ֐֥໫็
ඬภৰఔ෫ᆋ୿ӲՈԇӽԳՁӴ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԌӲՈԇӿԳՁӴᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӲՈԇӼӺԳՁӴࣧ଄Ԏ૙‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӲՈԇӿԳՁӴ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԌӲՈԇӿԳՁӴࣧ଄ԍ૙ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӲՈԇӼӺԳՁӴ،‫ء‬՛‫׽‬ᆋ֌‫נبח‬՛ӲԎӻԃӨԙԇӻӸӼՁӴጺቨശጫ୿ӨӲԥԟӷԁӿӴዛ୼৉ጺቨശጫ୿ӨӲԥԟӷԁӿӴኅ୼৉

第 55 図 法面標準モデル断面図 2 （1/100）-80-ሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ

ஃ඘ธᅏ୿ಈ

‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ӲԋӴՈԇӿӂӻӶӺӺӺጮኜჍ෯‫׬‬՛‫׽‬ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӲՈԇӼӺӂӴጺቨശጫ୿ӨӲԥԟӷԁӿӴዛ୼৉ጺቨശጫ୿ӨӲԥԟӷԁӿӴኅ୼৉྅‫؟פبר׉‬՛‫׽‬ՈԇӻӺӂሓኜ࡬ஓሻఆ୿ಈ

ஃ඘ธᅏ୿ಈ

‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ӲԋӴՈԇӿӂ
ӻӶӺӺӺ

ӽӽӺ
Ӿӿ

Ӿӿ
ӼӾӺ

ጮኜჍ෯‫׬‬՛‫׽‬ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӲՈԇӼӺӂӴጺቨശጫ୿ӨӲԥԟӷԁӿӴዛ୼৉

ӼӾӺ
ӻӺӺ

ӻӺӺ
ӾӾӺ

྅‫؟פبר׉‬՛‫׽‬ՈԇӻӺӂ

第 56 図 法面接続部 ・ U 字側溝詳細図 （1/30）-81-ᇼၗᆪ‫ؠ׼ؗ‬෨Ӡࣧሑ୶‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӡՈԇӿӂӢᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӡՈԇӼӺӂӢ

ᇼၗ

ӼӺ

Ӻ

‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԍӡՈԇӿӂӢᇼၗᆪ‫ؠ׼ؗ‬෨Ӡഒሑ୶ԋ૙Ӳᇼၗኜ֋ӻӺӂऀ֋‫֭׉‬඘஽Ӵ࡬ஓኜᇼၗԁӺӺ⿤ӼӺӺӺ࿘ဗ

‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԍӡՈԇӿӂӢᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӡՈԇӼӺӂӢ

ӼӺӺ

ӻӺӺ

ӻӺӺ

‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӡՈԇӿӂӢ࡬ஓኜᇼၗᆪ‫ؠ׼ؗ‬෨Ӡഒሑ୶Ԍ૙ᇼၗԁӺӺ⿤ӼӺӺӺ࿘ဗ

‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԍӡՈԇӿӂӢ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӡՈԇӿӂӢӼӺӺᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӡՈԇӼӺӂӢ࡬ஓኜ৤ᆪ‫ؠ׼ؗ‬෨‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӡՈԇӿӂӢᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӡՈԇӼӺӂӢӼӺӺ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԎӡՈԇӿӂӢ࡬ஓኜ

第 57 図 連続繊維補強土工モデル図 （1/50）-82-ᅮമࣧཉ෨ӠԢӻӹӼӺӺ‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӶԌӡ‫׮؞‬ႚ‫׉‬㖧 ӿԳՁӢඬภৰఔ෫ᆋ୿ӡ‫׮؞‬ႚ‫׉‬㖧 ӽԳՁӢӫԋӫඈ఍෨ӠԢጮኜჍ෯‫׬‬՛‫׽‬ԣԋԍ‫بء׾بؖ‬ӨԦԇӽӺӺᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘӡ㖧ӻӱӾӺᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿
ՈԇӼӺԳՁ
ඬภৰఔ෫ᆋ
ՈԇӽԳՁ

ӼӺԳՁӢ

ᇱ෯ఔӡဘ඙ूፕఔӢԙԋ‫؟ץ‬՛‫ب‬ӡӼ଼ӇӢӻӼӺ ӻӺӺ Ԁӿ‫׮؞‬ઞኦӠӼӸӺ ӿӺՁՁ‫׮؞‬ઞኦି࿊؉‫ب‬ӠԙԇӼӺԳՁӻԂӺ቎ӻӺӺӇ،‫ء‬՛‫׽‬ᆋ֌‫נبח‬՛Ԏӻԃ㕪ӻӼӺӺӡဘ௱ዿӢདऀჍ෯৉ӡዛ୼৉ԥԟԁӿӢ‫׬؞׻׮‬՛‫׽‬ԢԒӷӻӺདऀჍ෯৉ӡኅ୼৉ԥԟԁӿӢ‫ି׮؞‬࿊؉‫ب‬ӠԢ

ӻӹӼӺ
ӻԂ

ӫԋӫ
ӼӺӺ

Ⴭ෯‫׬‬՛‫׽‬ᆕ็ᅮമ෨ӠԢӻӹӼӺӺདऀჍ෯ఔӠԢӻӹӼӺԪӨࡴᄤᆪӨԬ ็མ৖ॸӨԳՈԳӻӸӺՁჍ෯‫׬‬՛‫׽‬Ӡ㖪ਹփഞ֖ሻ౱ఔ

ӽӺӺՁՁԥԟԁӿӨዛ୼৉

ӺӺ

ӻӶӺ

ԀӺ㕧

ԥԟԁӿӨዛ୼৉
Ⴭ෯୿Ӡኅ୼৉ɖԁӿӨӻӺՁ࿘ဗ֪ӻङസ
ӡࣜँ؈‫ؠ؀‬৉Ӣਹփഞ֖ሻ౱ఔ

ᇓઍ࣊ྙӱԁӿӺ

ӺӺ

Ⴭ෯໊஘ַ

‫נبח‬՛؉‫ب‬ɖԃ㕪ӼӺӺՒ¶ӻӺӺӺӻӶӺӺӺ ӺӺ ӺӺӻӶӺ ӻӶӺ ӻӶӺӺӺӺӺӽӺ ӽӺ ӽӺ ӽӺདऀჍ෯୿Ӡዛ୼৉ɖԁӿӡࣜँ؈‫ؠ؀‬৉Ӣ

ӻӹӼӺ

ӼӺӺ

ӻӹӻӺӺ
Ⴎཧ‫׻‬՛،

Ⴭ෯‫׬‬՛‫׽‬ӠԦԇӽӺӺՁՁ

དऀჍ෯୿Ӡዛ୼৉ɖԁӿӡࣜँ؈‫ؠ؀‬৉Ӣ،‫ء‬՛‫׽‬ᆋ֌‫נبח‬՛ᅮമვམ෨ӠԢԇӻӹӼӺӺ،‫ء‬՛‫׽‬ᆋ֌‫נبח‬՛ඈ఍෨ӠԢԇӻӹӾӺ،‫ء‬՛‫׽‬ᆋ֌‫נبח‬՛Ԏӻԃ㕪ӻӼӺӺ

ӻӺӺ

ӼӺ
ӻӶ

ӻӺӺ
ӼӺӺ

Ӻ

Ӻ

ӿ

ӻӶ
ӿ

ణ୼૜ɖӼӻՁՁ

ԃไ໗ᆪඈ఍෨ӠԢణ୼૜ɖӻӻՁՁ

‫נبח‬՛؉‫ب‬ӠԢ

Ӻ
Ӻ

ӻӶӺӺӺ

Ӻ
Ӻ
ӿ
ӻӶ

Ӻ

Ӻ
ӿ

ӻӶ

ԁӿ

ӻӺӺ

཯Ӣ࢏௠ᆋ֌֧֖ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ֭֙‫׋‬౱‫৿׀‬Ⴗׁ଍֬‫׊‬ՓӨӨӨӨӨዽዩࠩࣚコゐ゘ശጫ֘‫׊‬ՓӨӨӨӨӨ့ᇩ౅૛ளӡ࢏௠Ӣ֭ዽไ֮Ւ؊‫חء‬㖄૙‫ؠץ‬՛،ዽไ֧֘‫׊‬Փ

第 58 図 連続繊維補強土工構造図 （1/200 ほか）

-83-

Ӻ

Ӽ

ӿ

ӻӺ

ӻӿՁ

-84-

ӽӺ

Ӽӿ

ӽӿ

ԨӾӻ

ԨӾӽ
ԨӾӿ

ԨӾԂ

ԨӾԀ

ԨԀӽ

ԨԀӼ

Ԩӿԁ

ԨԀԀ

ԨӿԂ

ԨԀԃ

Ԩԁԁ

ԨԁӼ
ԨශӼ

Ԩԁԃ

Ԩශӻ ԨԀԂ

ԨԀԁ

ԨԁԂ

Ԩӿԃ

第 59 図 墓道表記位置図 （1/300）

ԨӾԁ

Ԩԁӻ

ԨԁӾ

Ԩԁӽ

ԨԁӺ

Ԩԁӿ

ԨԁԀ

ԨԂԃ

ԨԂԂ ԨԂԁ

Ӿङസ

৤ᆪ

Ԁङസ

ᇼၗഒሑ୶Ԍ૙ӠӨӼङസᇼၗഒሑ୶ԋ૙Ӡӻԃङസᇼၗࣧሑ୶ሓᎲዿ஋ևӨԎӻԀዽዩࠩࣚ‫ע׸ؖ‬ശጫ

ࣧཉ෨

ࣧཉ෨

ဘ֭օู

ӺӺ

Ӽӿ
ဗ

࿘

ӽӺӺӺ࿘ဗ

ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿

ӽӺӺӺ࿘ဗ

ሻ୦‫׬‬՛‫׽‬౱‫׀‬ӠԎӻӺӨԙԇӾӺӺဘ֭օูሓᎲዿ஋ևӨԎӻԀዽዩࠩࣚ‫ע׸ؖ‬ശጫࣧ଄Ԍ૙ඈ఍෨Ӳᅮമ෨ӴӻӺӺӺ࿘ဗ

ဗ
Ӻ࿘

ဗ

ฝኜ෨

ဗ

೗‫נبח‬՛ӠԎӻԀӨԙԇӻӺӺӺӼӺӺ࿘،‫ء‬՛‫׽‬ᆋ‫נبח‬՛

ӽӺӺࡒඑ

ӽӺӺࡒඑ

ӿӺӺ

؊‫פ׸‬ᆋӽӺӺࡒඑӿӺӺ؊‫פ׸‬ᆋ

ӽӺӺࡒඑ

第 60 図 横穴墓 （A ・ B 型） 詳細図 （1/50）

ሻ෯‫׬‬՛‫׽‬Ӳೇ෯‫׬‬՛‫׽‬ະဴӴӼӺ೗‫נبח‬՛ӠԎӻԀӨԙԇӻӺӺӺ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԌӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿ‫נبח‬՛ԎӻԀӨԙԇӻӺӺӺዽዩࠩࣚ‫ע׸ؖ‬ശጫሻ෯‫׬‬՛‫׽‬Ӳೇ෯‫׬‬՛‫׽‬ະဴӴ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԌӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿӺ࿘،‫ء‬՛‫׽‬ᆋ‫נبח‬՛ฝኜ෨‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿ෫ᆋሓᎲ୿Ӡ¿ӼӺӺ㕪ӼӺӺᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿

ሻ୦‫׬‬՛‫׽‬౱‫׀‬ӠԎӻӺӨԙԇӾӺӺࣧ଄ԋ૙ඈ఍෨Ӳᅮമ෨ӴӻӺӺӺ࿘ဗ

ӼӿӺӺ࿘ဗ
ӼӿӺӺ࿘ဗ

ሓᎲዿ஋ևԎӻԀӨዽዩࠩࣚ‫ע׸ؖ‬ശጫ،‫ء‬՛‫׽‬ᆋ‫נبח‬՛؊‫פ׸‬ᆋ

೗‫נبח‬՛ӠԎӻԀӨԙԇӻӺӺӺሻ෯‫׬‬՛‫׽‬Ӳೇ෯‫׬‬՛‫׽‬ະဴӴ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԌӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿ෫ᆋሓᎲ୿Ӡ¿ӼӺӺ㕪ӼӺӺሓᎲዿ஋ևԎӻԀӨዽዩࠩࣚ‫ע׸ؖ‬ശጫ؊‫פ׸‬ᆋ

،‫ء‬՛‫׽‬ᆋ‫נبח‬՛೗‫נبח‬՛ӠԎӻԀӨԙԇӻӺӺӺሻ෯‫׬‬՛‫׽‬Ӳೇ෯‫׬‬՛‫׽‬ະဴӴ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԌӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿ෫ᆋሓᎲ୿Ӡ¿ӼӺӺ㕪ӼӺӺ

ӽӺӺࡒඑ
ԀӺӺ
ӽӺӺࡒඑ
ԀӺӺ

-85-

Ӻ
Ӽӿ

ࣧཉ෨

ӽӺӺӺ࿘ဗ

ࣧ଄Ԏ૙ඈ఍෨Ӳᅮമ෨Ӵࣧཉ෨ࣧ଄ԍ૙ඈ఍෨Ӳᅮമ෨ӴӻӺӺӺ࿘ဗ

-86࿘
ဗ

ӺӺ

Ӽӿ

ฝኜ෨

ฝኜ෨

第 61 図 横穴墓 （C ・ D 型） 詳細図 （1/50）‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԌӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿

ඬภৰఔ෫ᆋ୿Ө‫׮؞‬ኦᇏዿ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԌӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿

ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿
‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԌӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿
ඬภৰఔ෫ᆋ୿Ө‫׮؞‬ኦᇏዿᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿
‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԌӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿
‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿ԋӡՈԇӿӂӢ‫׮؞‬ኦᇏዿ

-87-

Ԩӿԃ

第 62 図 横穴墓模型 （Y59 ・ Y223 ・ Y68） 配置図 （1/50）

Ԩශӻ

ԨԀԂ

ᆲଭኟ૙

࡬ஓ

ࣧ଄ኟ૙ӡԨӿԃӢඈ఍෨ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӲՈԇӼӺӺӁࡒඑӴԚӻӺ‫נبח‬՛ؑ‫׽ؠ‬‫ؠ״ؠؗ׮؞‬‫ب״ءכ‬૩‫ץب׭ים‬ဇົ౗එ֑

ุఔᆭ౗එ֑

‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋԌ၍න‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿Ӳኟ૙็མᆪՈԇӻӺӺӁӴ‫׮؞‬ኦᇏዿӺӺӻӺ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋԌ၍න

ӿ

ဘ֭օ
๨኷

ࣧ଄ኟ૙ӡԨශӻӢඈ఍෨ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӲՈԇӼӺӺӁࡒඑӴӿӺԚӻӺ‫נبח‬՛ؑ‫׽ؠ‬‫¶ؠ״ؠؗ׮؞‬ӻӺӺุఔᆭ౗එ֑

Ӻᄇሔఔ ‫ب״ءכ‬૩‫ץب׭ים‬ဇົ౗එ֑

ӻӺӿӺ‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋԌ၍න‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿Ӳኟ૙็མᆪՈԇӻӺӺӁӴ‫׮؞‬ኦᇏዿ

‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋԌ၍න
๨኷

Ӻ

ӿ

ࣧ଄ኟ૙ӡԨԀԂӢඈ఍෨ᎌ໗๧ࡥᇸ੫ဘ୿ӲՈԇӼӺӺӁࡒඑӴԚӻӺ‫נبח‬՛ؑ‫׽ؠ‬ᄇሔఔ‫¶ؠ״ؠؗ׮؞‬ӻӺӺ‫ب״ءכ‬૩‫ץب׭ים‬ဇົ౗එ֑

ุఔᆭ౗එ֑

‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋԌ၍නӺӺӻ‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋ୿Ӳኟ૙็མᆪՈԇӻӺӺӁӴ‫׮؞‬ኦᇏዿ

‫؞נ‬՛‫ؠ״ؠؗ‬෫ᆋԌ၍න

ဘ֭օ

ӿӺ

๨኷

ࣧཉ෨

ฝኜ෨

第 63 図 横穴墓模型 （Y59 ・ Y223 ・ Y68） 詳細図 （1/50）-88-

Ⅳ おわりに
1. 保存整備工事の成果（1） 敷地造成と斜面保護盛土 ・ 広場整備工事
本来宅地であり、 住宅に付随する構築物などが多く存在していた。 公有地化を行い、 家屋の移転が進んだため園路整備や解説のための施設の整備を多なうことができた。 また、 史跡地内の家屋は急傾斜地である丘陵斜面に隣接し立地していたため、 斜面崩落による危険性があった。 整備の過程でこれ
ら危険性についても取り除くことができた。 横穴墓の立地していない斜面下部は押さえ盛土により斜面崩壊を防ぐこととしたが、 この保護盛土のおかげで盛土の天端が通路として活用でき法面の遺構の分
布をより近くで観察できるようになった。

（2） 展示施設新築工事
今回の整備範囲で確認した横穴墓については、 保護層により埋戻し、 現状保存の方針を取った。 そのため、 横穴墓の構造等を間近に観察することができなくなった。 ガイダンス施設として解説板だけでは不十分であると考えられたため、 原寸大の横穴墓のレプリカを作成し史跡地内に設置することとした。
レプリカの対象は遠賀川流域の特徴でもある羨門部の石組を持つ横穴墓を選定した。 素材には GRC（ガラス繊維補強セメント） を用い石材の質感を再現した。 レプリカは羨門部の構造を間近に手を触れ、観察でき、 2 か所設置した窓より内部の構造も観察できるようにした。 このレプリカの設置により、 横穴墓の構造や大きさなどのイメージをつかむことができるようになった。

（3） 法面遺構防災工事
今回遺構の保護に関し、 ジオファイバー工法 （連続繊維補強土工法） を採用し保護盛土を形成、 顔料を混ぜたモルタル吹付による遺構の位置表示を行った。 この工法は横穴墓では初めての採用であり、前例がないため色の配合等では試行錯誤の連続であった。 何とか横穴墓、 墓道、 地山を表現することができ、 重層的に分布する城山横穴群の横穴墓の状況を感じられるようになった。 整備範囲内にある羨門部の石組を持つ横穴墓に関しては、 モルタルの仕上げ面に羨門部の模型を設置した。

2. 今後の活用と課題(1) 今後の活用について
整備基本計画の中で、 基本理念として 「全国屈指の規模と密集度を誇る城山横穴群、 その魅力を発信し、 そしてふくちの誇りとなる」 と設定した。 この基本理念を実現するために、 活用の柱を下記の二つと考えている。
１） 町民の憩いの場
城山横穴群の開園以後多くの人が見学に訪れている。中でも朝夕に園路を使い散歩をする町民の方が多い。
中には病後のリハビリを兼ねて、盛土天端の通路へと登る階段を上り下りする人も見られる。 放課後には児童、生徒の姿も多く見られる。 このように日常の生活の中で使用されることは非常にありがたいことだといえる。

-89-

２） 学習の場
令和 2 年度末に児童、 生徒用のパンフレットを作成し、 小学校 4 年生以上に配布した。 今後は、 小・中学校の地域学習などでの見学や野外での学習活動の場として利用されることを目指していきたい。

（2） 今後の課題
１） 保存整備事業に関して①全体の課題
今回の保存整備事業では範囲を区切り整備を行ったため、史跡地のほとんどは未整備である。 今後、遺構の崩壊防止、 立竹木の整理など長期的に観察し適切に管理していく必要がある。
②斜面の保護盛土の課題
令和元年度に施工した斜面下部の押さえ盛土であるが、 雨水の影響により 2 度崩落が起きている。
整備検討委員会の末次委員より、 「表層の崩壊ではなく、 雨水が浸透し内部より崩落が起きている。」との見解をいただいている。 現在盛土の上部は舗装とコンクリートで覆われ、 雨水が浸透することは少ないものの、 ここ数年の梅雨時期の降雨量は激しく注意深く経過観察を行う必要がある。 異変を速やかに把握するため定期的な見回りや点検が不可欠である。
③法面のジオファイバー工法の課題
完成後の写真でも確認できるが、 モルタル仕上げ面に数条の黒い線が目視される。 これはモルタルの吹付幅の単位であり、 施工業者より 「綱にぶら下がり吹付を行うため幅は限られており、 つなぎ目
が乾燥の具合等で筋になる。 技術的な限界である。」 との見解を得ている。 しかし、 見学者よりは黒く見える筋に関して質問や、 景観上問題があるとの声が寄せられている。
横穴墓の表現について、 一部分かりにくいとの意見もいただいている。 今回の保存整備事業では、何度も試し吹きを行い主に色分けによる表現を行ったが、 もう少し表現について工夫できなかったのか
経年変化等を含めて検討課題である。
横穴墓の表現や前述の黒い筋などは、 色や凹凸での工夫、 今後の手順の見直し等で改善できる可能性もある。 この工法は横穴墓では初の採用例であるため、 先行例となり比較対象がなく、 他に方法があったのかは不明であるが他の史跡等で採用される際の参考となれば幸いである。 なお、 経年変化
等は城山横穴群の事例が他の史跡整備に影響を与える可能性もあり、 注意深く観察を行っていく必要がある （コラム参照）。
2） 活用の課題①住民の憩いの場
日常的に行き来している場所が地域の歴史を語る史跡であることを知ってもらう工夫が課題である。
②学習の場
小 ・ 中学校の授業で活用を図るため、 地域の歴史を知ってもらう場にするために、 生涯学習の機会
を通じ地域住民をはじめ福智町へ往来する人々への働きかけが必要である。

-90-

写真 148 城山横穴群全景 （北から）

写真 149 城山横穴群と香春岳 （西から）-91-写真 150 城山横穴群整備状況全景 （南西から）

写真 151 城山横穴群法面遺構整備状況 （南西から）-92-

写真 152
南側広場整備状況 （南西から）

写真 153
展示施設整備状況 （北から）

写真 154
サイン等整備状況 （南西から）-93-

写真 155
遺構 ・ 園路整備状況 1 （西から）

写真 156
遺構 ・ 園路整備状況 2 （南から）

写真 157
解説板整備状況 （西から）-94-写真 158
園路整備状況 （北から）

写真 159園路の動線 （北西から）

写真 160
駐車場整備状況 （北東から）

-95-

コラム
日特建設㈱社内報

現場紹介

2021 年 4 月号

史跡城山横穴群保存整備工事（法面遺構防災工事）※国指定史跡の工事
九州支店

恵良桂司

工事諸元
作業所名：史跡城山（しせきじょうやま）
工事区分：SP 法面防護
工事場所：福岡県田川郡福智町金田 731 ほか
工期：2020/9/24～2021/3/12
発 注 者 ：福岡県福智町
請負金額：33,896 千円（税別）
工事数量：連続繊維補強土工（t=20cm）：834m2、顔料入りモルタル吹付工（t=5cm）：628m2、植生基材吹付工（t=3cm）：206m2、
模型製作工（横穴墓入口）：3 基
主任技術者・現場代理人：恵良桂司
工事長：林田宏▲施工前の状況
工事場所・工事について
福智町は福岡県の中央部、田川郡の北端に位置し、遠賀川の支流である彦山川と中元寺川が流れている自然豊かで穏やかな盆地です。有名なものとしては、400年の伝統を誇る「上野焼（あがのやき）」
があり、陶芸の里となっています。また、「かもめの水兵さん」「うれしいひなまつり」などの童謡を作曲した河村光陽さんの生誕地でもあります。工事場所は町役場から 500m 南側の丘陵地にあり、西側斜面において 200 基以上の横穴墓（よこあなぼ）が確認されています。頂部は現在でも墓地となっており、数十体の墓石が並んでいます。この工事は、2014年に国指定史跡となった「城山横穴群（じょうやまよこあなぐん）※」周辺整備工事の一環として、斜面を保護するとともに、当時の状況を再現
し史跡公園として一般公開することを目的としています。
工事は、１．ジオファイバー工法の法面保護タイプ（20cm）を築造し、２．表面には顔料入りモルタル（4 色）を吹付け、再現装飾を施します。３．外周の表土再現部には植生基材吹付（3cm）にて緑化します。最後に横穴墓入口模型（3 基）をモルタル上に製作を行いました。
工夫した点・苦労した点
斜面全体が文化財という事で、地山に直接セメント分を付着させることが NG とされています。そこ
で、地山～モルタル間の緩衝材としてジオファイバー工法が採用となりました。ジオパウダーは使用していません。このような目的でのジオファイバー工法は初めての経験でした。
更に、顔料入りモルタルで当時の状況を再現するという仕様も、新しい試みと言えます。
下地処理でプレート付きアンカーを約 400 本打設しましたが、全数立会が必要でした。横穴墓への貫通を避けるための配慮でしたが、施工が進まず工程への影響を心配しました。
それから、モルタルの色を決定するに当り、4 色（茶 2 タイプ・
黄・黒）の顔料で吹付試験を 3 回行い、計 11 配合の中から決定しました。
顔料入りモルタルに色ムラが出ないように、顔料の計量は 1g単位で行い、砂との撹拌時間を確保するために強制練りミキサーを追加配置しました。
▲完成後模型製作では毎日立会を行
い、設置場所・形状・塗装状況を-96-

2021 年 4 月号

日特建設㈱社内報

見本写真と比較しながら現状再現を追求しました。横穴墓の入口（羨門）は土嚢にて閉塞しているものの、内部（玄室）は残されていることから、斜面移動時は極力現状を傷めないようにし、アンカーピン
打設時には十分離隔を取る等の注意を払いました。
また、文化財保存工事とはいえ墓地内での作業であるため、神主によるお祓いを行い、故人への畏敬の念を示すとともに工事安全を祈願しました。これまで、文化財の斜面保護や土構造物の再現としてジオフ
ァイバー工法が採用される事例はあると思いますが、今回のように当時の状況を再現することにチャレンジできたことは良い経験でした。出来栄えについては、保存委員会等で話し合われることになりますが、機械施工による４色装飾の割にはきれいに出来たなと思っています。当初から懸念されていたクラックですが、現状はほとんど見えません。今後の経年観察が楽しみです。

▲施工状況（繊維補強土築造）左遠景、右近景
城山横穴群（じょうやまよこあなぐん）について・・・
福岡県福智町に所在し、６世紀前半～７世
紀後半につくられたとされる横穴墓群で、国指定の史跡。
遠賀川(おんががわ)流域の上流、南北 360
ｍほど、東西 100ｍほどにわたり丘陵上に造営され、横穴墓２２２基、横穴墓に伴う
墳丘１２基、横穴式石室墳１基が確認されている。
九州では、200 基以上の横穴墓群は、竹並（福岡県行橋市）、湯の口（熊本県山鹿市）、
瀬戸口（熊本県菊池市）の 4 つあるが、城山は分布密度が高く、全国的にも屈指の横穴群とされている。
城山横穴群は、4 月 18 日より一般公開されており、公開されるのは西側の幅４０メー
トル、高さ１５メートルの範囲で、３１の横穴墓を見ることができ、解説用の写真やパネルなども設置されている。
（※左ポスター参照）
▲国史跡

城山横穴群

公開告知ポスター

史跡 城山横穴群／福智町（福智町観光案内-ふくち旅） （※城山横穴群の解説があります）
http://www.town.fukuchi.lg.jp/fukuchi_trip/bunkazai/kuni_shitei/1657.html※ポスターの掲載については、福智町埋蔵文化財センターに許可をいただいております。
-97-

報
ふりがな

告

書

抄

録

しせき じょうやまよこあなぐん

書名

史跡 城山横穴群

副書名

福岡県田川郡福智町所在横穴群の保存整備事業報告

シリーズ名

福智町文化財調査報告書

シリーズ番号

第6集

編著者名

福智町教育委員会

編集機関

福智町教育委員会

所在地

福岡県田川郡福智町赤池 970-2 ＴＥＬ 0947-28-9111 ＦＡＸ 0947-28-9112

発行年月日2021 年 6 月 30 日

ふりがな

ふりがな

コード

所収遺跡名

所在地

市町村 遺跡番号

北緯

東経

調査期間

調査面積

調査要因

ふくおかけん

福岡県
たがわぐん

田川郡
じょうやまよこあなぐん

城山横穴群

ふくちまち

福智町

40610 870002

かなだ

金田

33 ° 40 ′ 130 ° 46 ′
42″

47″

715-1 他

所収遺跡名

種別

城山横穴群

横穴墓

要約

主な時代

古墳時代

主な遺構

主な遺物

特記事項

我が国有数の規模を誇る横

横穴墓

穴墓群

史跡指定後、 平成 28 年度には保存活用計画を策定し、 平成 29 年度から保存整備事業を行ってきた。 本報告
は保存整備事業の取り組みとその成果をまとめたものである。

史跡 城山横穴群
福岡県田川郡福智町所在横穴群の保存整備事業報告
福智町文化財調査報告書第６集
令和３年６月３０日
発行 福智町教育委員会〒 822-1101 福岡県田川郡福智町赤池 970-2

印刷 株式会社 修復技術システム〒 812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町 5 番 10 号