対策地域内廃棄物処理の進捗状況
平成 25 年 11 月 1 日
災害廃棄物
市町村推定量（沿岸部のみ）
183,000ｔ
南相馬市（可燃物量※平成 24 年 74,000t、4 月 16 日に 不燃物量109,000t）
区域見直し

仮置場の確保状況

仮設処理施設の確保状況

災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

・災害廃棄物及び片付けごみ等の仮 ・小高区の市有地 ・津波被災地の災害廃棄物の選別・撤去作業を実施中（塚原
置場４か所（塚原地区、吉名地区における仮設処 地区周辺、浦尻地区周辺、村上地区周辺、小沢地区周辺）２か所、神山地区）供用開始済

理施設の設置に ・倒壊家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れが・同１か所（村上地区）供用開始済、 ついて建設準備あるなど特に危険なもの）の解体撤去を実施済（52 棟）

一部造成工事準備中

・被災家屋等(64 棟)の解体撤去工事中

中・同１か所（浦尻地区）造成工事中、・被災家屋等(101 棟)の解体撤去工事準備中

部分供用開始済・倒壊のおそれのある塀等の撤去工事済（7 件）

・同２か所（小沢地区、大富地区）

・津波被災車両等の撤去作業中

造成工事準備中・所有者不明の津波被災車両等の所有者等確認及び処分につ・廃家電の仮置場１か所（角部内地いて準備中区）供用開始済

・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中（避難区域の全域において、地区や品目を順次定めて回収中）
・片付けごみ（可燃ごみ）をクリーン原町センター（南相馬市）で処理中
・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中

災害廃棄物
市町村

推定量（沿岸仮置場の確保状況

部のみ）
浪江町

仮設処理施設の確保状況

災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

178,000ｔ

・片付けごみ（可燃ごみ）の仮置場 ・棚塩地区におけ ・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済（可燃物量１か所（棚塩地区）供用開始済

る仮設処理施設 ・片付けごみ（可燃ごみ）の回収を実施中※平成 25 年 46,000t、・災害廃棄物等の仮置場２か所（請の設置について ・片付けごみ（廃家電等）の回収について準備中

４月１日に不燃物量戸、棚塩地区）工事準備中（借地地元調整済

区域見直し132,000t）

契約手続き中、事前調査準備中）

12,000ｔ（可燃物量※平成 25 年 5,000t、
5 月 28 日に 不燃物量
双葉町

区域見直し

大熊町7,000t）

・津波被災地の災害廃棄物の現地選別等作業を準備中

・避難指示解除準備区域の災害廃棄 ・処理方針検討中
物等の仮置場１か所（中野地区） （ 対 策 地 域 内 廃地元調整済

棄物処理計画未（対策地域内廃棄物処理計画未策策定）

定）29,000ｔ

・避難指示解除準備区域及び居住制 ・処理方針検討中（可燃物量

限区域の片付けごみ等の仮置場１※平成 24 年 17,000t、か所（大川原地区）について工事

12 月 10 日に 不燃物量準備中（工事設計中）

区域見直し12,000t）

・倒壊家屋等(5 棟)の解体撤去工事中

災害廃棄物
市町村

推定量（沿岸仮置場の確保状況部のみ）
富岡町

仮設処理施設の確保状況

災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

47,000ｔ・２か所（深谷地区の国有林、富岡 ・毛萱地区及び仏 ・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済（可燃物量浄化センター付近の津波被災地）

浜地区における ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、※平成 25 年 17,000t、地元調整中、うち１か所（津波被仮設焼却施設等

3 月 25 日に 不燃物量災地）について片付けごみの仮置の設置について場として一部供用開始済

建設準備中（事区域見直し30,000t）

業者を選定中）廃家電）の回収を実施中

災害廃棄物
市町村

推定量（沿岸仮置場の確保状況部のみ）
楢葉町

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

25,000ｔ

・津波被災地の災害廃棄物の仮置場 ・候補地検討中

・津波被災地の災害廃棄物（がれき）を仮置場に搬入済（損（可燃物量２か所（波倉地区、前原地区）供壊家屋、被災車両を除く）。引き続き仮置場内で分別等作業用開始済

中（波倉地区周辺、前原地区周辺）

8 月 10 日に 不燃物量

・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、・農林水産物処理加工施設内の災害廃棄物を撤去済

15,000t）

資源ごみ）と南部衛生センターか・津波で被災した住宅の基礎の撤去のための現況調査を実施

らの焼却灰の仮置場１か所（舘ノ済、撤去の同意取得を実施中沢地区）供用開始済

・被災家屋等の解体撤去の受付中

・廃家電の仮置場１か所（山田岡地・津波被災車両等の撤去作業中区）供用開始済、一部造成工事中

・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電）の・粗大ごみ、解体家屋等の仮置場１回収を実施中

か所（前原地区）工事準備中（測・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収量実施中）を実施中

・津波被災車両の仮置場１か所(前・片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（楢葉町）で原地区)工事準備中(測量実施中)

処理中※平成 24 年 10,000t、区域見直し

・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中

災害廃棄物市町村
飯舘村

推定量（沿岸部のみ）－

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・１か所（佐須地区）工事準備中（事 ・小宮地区におけ前調査準備中）る小型焼却炉の※平成 24 年

設置について建7 月 17 日に設準備中（減容区域見直し化処理事業契約候補者選定済）・蕨平地区における可燃性廃棄物
減容化事業の実施について建設
準備中（測量実施中）

川俣町－・１か所（山木屋地区）工事準備中 ・処理方針検討中 ・倒壊家屋等（特に緊急性の高いもの）の解体撤去を実施済（測量準備中）（1 棟）※平成 25 年

・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約

8 月 8 日に区13 棟）

域見直し

・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収
中災害廃棄物
市町村

推定量（沿岸仮置場の確保状況部のみ）
葛尾村－

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・１か所（地蔵沢地区）地元調整中 ・地蔵沢地区にお ・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収ける設置につい中て地元調整中※平成 25 年
3 月 22 日に
区域見直し

川内村

－・１か所（五枚沢地区）供用開始済 ・五枚沢地区にお ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約ける小型焼却炉

29 棟）※平成 24 年の設置について ・片付けごみ（廃家電等を除く）の回収を、回収希望が無か

4 月 1 日に区建設準備中（施った世帯等を除きほぼ完了

域見直し

設設計中）

・片付けごみ（未回収の廃家電等）の回収を実施中
・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施済

田村市※平成 24 年－

・設置しない方針（家屋等の解体場 ・設置しない方針 ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約所から直接、処理先に搬出するよ（既存の処理施う調整中）

設にて処理中）20 棟。処理先確保の上、着手予定）

4 月 1 日に区域見直し

※放射性物質汚染対処特措法に基づく対策地域内廃棄物処理計画（田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、飯舘村）を平成 24 年 6 月 11 日に公表済み