【晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業】

選手村工事かわら版〜 2018.10 第 11 号 〜

選手村関連工事へのご協力ありがとうございます。
◎皆様には日頃より選手村関連工事にご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。
◎選手村関連工事について深くご理解頂くため、「工事かわら版」
により、工事の進ちょく状況などをお知らせします。
第 11 号の内容◇ 工事の進ちょく状況 ： 基盤整備工事《道路の整備》◇ トピックスもりど： ① 道路盛土工事の完了〜区画道路５−４号線（南側）〜◇ 工事の進ちょく状況 ： 特定建築者工事《施設建築物の建築》◇ トピックス： ② 工事車両の通行台数： ③ 大会後のまちづくりの紹介について（開催報告）◇ コラム： 晴海緑道公園整備工事について◇ 周辺工事の問い合わせ先一覧
前号「工事かわら版」からの変化（２か月間での変貌）
平成 30 年 7 月

平成 30 年 9 月【問【問い合わせ先】
い合わせ先】
第一市街地整備事務所 選手村基盤整備課
東TEL:03-3534-3449(工事担当)
京都第一市街地整備事務所選手村基盤整備

工事かわら版 Web

QR コードもしくは都市整備局

かわら版

で検索

〜 次号（第 12 号）は本年 12 月に発行する予定です 〜1

（工事作業時間）
午前９時〜午後５時 （原則、日曜・祝日・月２回の土曜は休工）

工事の進ちょく状況〇 基盤整備工事《道路の整備》

ただし、午前８時〜午前９時：準備・朝礼等
午後５時〜午後６時：片付け・翌日の準備等

３２１
現在の通行動線
図面内着色

盛土・埋設物設置・仮舗装

街路築造

道路照明

○

施工中

施工中

○

施工中

×

○××

※この図面は平成 30 年 10 月上旬時点におけるおおむねの整備状況を示したものです。

【路線毎の進ちょく状況】○：完了、×：今後施工
が い ろ ちくぞう

◎ 区画道路５−１号線・５−３号線・５−４号線（北側）において、街路築造を進めています。
もりど◎ 区画道路５−４号線（南側）では、道路盛土・埋設物の設置・仮舗装が完了しました。
《 詳細は次ページを参照 》

１

区画道路５−１号線（東側）２

区画道路５−４号線（南側）東京ガス工事もりど

歩車道境に排水施設「街きょ」を設置しています。

道路盛土にあわせて、ガス管を新設しています。

◇ 道路照明（車道用） 現場搬入前の工場製作
３

区画道路５−３号線
作業前

メッキ加工

こうかん

耐久性向上のため、鋼管製のポール表面に亜鉛メッキを施し、この後、塗装を行います。現場には11月以降搬入される予定です。

2【参考】５−４号線（北側）の設置状況

トピックス
もりど①

道路盛土工事の完了 〜区画道路５−４号線（南側）〜
もりど

平成 30 年９月末、区画道路５−４号線（南側）の道路盛土・埋設物の設置・仮舗装が完了しました。平成 30 年度の冬頃を予定している通行動線の切替え後、車両通行路として利用します。
完了までの現場状況の変化を写真でご紹介します。
平成 30 年
６月上旬

もりど

約 2.5ｍの盛土を行い、道路の計画高さまでかさ上げします。
もりど盛土にあわせて、水道・下水道・電線類・ガスなどのライフライン施設を埋設します。
左の写真では、下水道施設の設置を行っています。

平成 30 年９月中旬

もりど

道路盛土と埋設物の設置後、さいせき

くだし

車道では砕石（砕いた石）を敷きなら均し、その上にアスファルト舗装を整備します。
さいせき

し歩道でも車道同様、砕石の敷きなら均しを行います。
右の写真では、トラックによりさいせき運搬された砕石をブルドーザでしなら平らに敷き均しています。

平成 30 年10 月上旬車道のアスファルト舗装が完成し、区画線（交通の安全と円滑を図るために設ける白線などの路面標示）を設置します。
左の写真は、車道での区画線設置とさいせき

しなら歩道での砕石の敷き均しが完了したところです。

3

工事の進ちょく状況〇 特定建築者工事《施設建築物の建築》（工事作業時間）
午前８時〜午後６時 （原則、日曜・祝日は休工）
ただし、午前６時〜午前８時：準備・朝礼等
午後６時〜午後７時：片付け・翌日の準備等

朝潮運河
晴海レジデンス

臨港
消防署
区画道路5-4号線

C棟
５階/16階 ６階/14階

３13階/14階

5- 5街区
前田建設工業株式会社

T棟

４
5- 7街区
三井住友建設株式会社

中央清掃工場

E棟
６階/18階

F棟
９階/18階１

区画道路5-3号線

補助第314号線

C棟

T棟

5- 6街区
三井住友建設株式会社

F棟

E棟

区 画道路５ -号線

10階/18階

B棟
10階/18階
A棟
８階/14階

ほっとプラザ
はるみ

B棟
A棟

B棟

17階/17階

６階/17階

5- 3街区
東急建設株式会社

学校予定地

2

D棟
３階/14階

D棟
９階/15階区画道路5-4号線

C棟９階/15階

区画道路5-1号線
5- 4街区

A棟
７階/18階

晴海客船ターミナル

環 状 第２号線

B棟
７階/14階
A棟

特別区道中月第836号線

D棟

補 助第３１４号線

臨港消防署
（移転先）

晴海テラス

２

B棟
５階/14階株式会社長谷工コーポレーション

C棟
1階/14階

D棟
５階/18階

E棟
７階/18階

市街地再開発事業の区域

凡※この図面は平成 30 年 10 月上旬時点におけるおおむねの整備状況を示したものです。
※Ｔ棟（タワー棟）は大会後に整備します。

例

地 上 躯 体完了
地 上 躯 体施工中

【進ちょく状況】

階数

くたい◎ 引き続き、建築躯体工事を進めており、工事中の全 22 棟のうち、

着 手 ／ 計画

地 下 躯 体施工中

くたい

18 棟で地上躯体の構築を行っています。
くたい◎ ５−３街区（Ａ棟）においては、地上躯体工事が完了し、引き続き、外装・設備・内装工事を進めていきます。
くたい◎ ５−７街区においては、基礎杭の施工が完了し、地下躯体の構築行っています。
２１

くたい

くたい

５ー３街区 Ａ棟 躯体工事完了

５ー４街区 Ｃ棟 地上躯体の整備状況

３４Ａ棟

Ｆ棟

Ｂ棟

くたい

５ー７街区

５ー５街区 地上躯体の整備状況

4

基礎杭の施工状況

★ 「重機紹介

建築工事の主役

クレーン 」

建築工事では、重い資材を吊り上げたり移動させたりするため、数多くのクレーンを使用しています。
現場条件や運搬する資材の種類により、形式の異なるクレーンが約40台稼働※しています。
（※平成30年10月中旬時点）

クローラクレーン

タワークレーン

ホイールクレーン

ブーム長さ

タワー長さ

クローラ

建物の敷地が狭く、重機などの設置クローラで走行する移動式クレーンのゴムタイヤで走行するクレーンで、スペースの厳しい場所での建築に適しため、タイヤで走るホイールクレーンよ車体寸法がコンパクトなため、機動性、ています。移動式クレーンに必要な入り足回りの幅が広く、重い資材を安定し狭 所 作業性に優れており、公道の走行退場の経路や待機場所が不要のため、て運ぶことができます。公道を走行出来も可能です。

長期間の工事に活用されます。

ないため、トレーラなどを使用して現場きょうしょ資材を吊り上げる操作を行う上部の運転室の高さは現在地上約40ｍで、へ搬入します。
選手村工事では３種類のクレーンのう今後支柱を継ぎ足すことで地上約60ｍ

ち最も多く使用されており、120ｔとまで伸びる予定です。

200ｔのクレーンが稼働しています。

最大で一度に約８ｔの資材を運ぶことが可能です。

トラックの台車の上にクレーンを搭載したトラッククレーンとは異なり、吊り荷の重量（最大）運転席と操作席が一緒の構造です。
選手村工事では、25ｔと50ｔのクレーンが稼働しています。
吊り荷の重量
（最大）

タワー長さ
（最大）

ブーム長さ
（最大）

120ｔクレーン

約120ｔ

約54ｍ

25ｔクレーン

約25ｔ

約30ｍ

200ｔクレーン

約200ｔ

約60ｍ

50ｔクレーン

約50ｔ

約40ｍ

トピックス

②

工事車両の通行台数

平成 30 年８月期及び９月期の各 1 か月間における工事車両の通行台数をお知らせします。
今後とも、工事間調整に努め、車両台数の軽減に取り組んでまいります。
（台／日）
実績

計画

8月

9月

最大

最小

平均

１，４９８

約 ７００

約 ７０

約 ４４０

再開発事業： １，１６５台
大会時内装：
３３３台

８月２９日（水）８月１５日（水）

１，６０５

約 ８００

約 ２２０

再開発事業： １，１９０台
大会時内装：
４１５台

９月１０日（月）９月１５日（土）※同一車両でも通行のたびに計上※数字は片道分の台数

5

約 ５６０

トピックス

③ 大会後のまちづくりの紹介について（開催報告）
平成30年９月15日（土）、晴海選手村予定地の工事状況や大会後のまちづくりを模型やパネルで紹介するオープンハウスを開催しました。
水素を利用した燃料電池型の都バスや自動車の展示により、同地区で導入が予定されている水素エネルギー事業の紹介も行いました。
当日は、あいにくの天候でしたが、総勢3,000名を超える方にご来場頂き、同日に開催された「環状第２号線施設見学会」と共に盛況でした。
アンケートやＢＲＴの名称募集にご協力頂きありがとうございました！

オープンハウス入口の様子

選手村工事に関するパネル展示

職員による事業の説明

燃料電池型の都バス・自動車の展示

アンケート・ＢＲＴ名称募集の状況

同日開催した「環状第２号線施設見学会」の様子

会場で実施したアンケート調査では、約1,000名の方からご回答があり、アンケート結果より、たくさんの方に事業を理解頂き、イベントに満足頂けたことが分かりました。
今回のイベントで事業を今回のイベントのまた、「大会後の概要を知ることが理解できましたか？

満足度は？

できて良かった」「引き続き、取組を紹介してほしい」「水素エネルギー事業に興味を持った」など多くのご賛同を頂きました。
今後も選手村関連事業について、積極的に情報発信に努め、皆様からの貴重なご意見を活かしながら、工事を進めてまいります。

6コラム：晴海緑道公園整備工事について（港湾局工事）
晴海緑道公園は、晴海四、五丁目の海沿い約３．６万ｍ ２ の細長い用地に、海辺の魅力を活かした開放的な広場や四季を感じることのできる緑地を備えることにより、皆様に親しまれる憩いの場となることを目指して、新しく整備する公園です。また、対岸にある豊洲市場の眺望も楽しめます。
晴海ふ頭公園から晴海客船ターミナルと晴海緑道公園を経由して、歩行者の動線を晴海二丁目にある晴海臨海公園（中央区管理）のテラス部分につなげることで、晴海地区の水辺の周遊性向上を図ります。さらに、隣接地との一体性も配慮し、建物などからのアクセスを確保することで、利用しやすい空間を提供します。

②

晴海臨海公園（二丁目）①

晴海緑道公園（五丁目）

晴海ふ頭公園

晴海緑道公園
（四丁目）

晴海大橋
豊洲大橋

晴海客船ターミナル

工事は、平成 31 年２月から平成 32 年２月頃までを予定しており、東京 2020 オリン
ピック・パラリンピック競技大会後、追加の整備等を実施し、速やかに開園する予定です。

① 晴海緑道公園（五丁目）② 晴海緑道公園（四丁目）【晴海緑道公園
① 五丁目

整備内容】

約２．５ｍの高低差がある斜面地空間にジョギング散策路、様々な健康遊具のある憩いの広場などを設け、さらに斜面上部に海の景観を楽しむ展望広場を配置します。
② 四丁目

展望散策路と海辺散策路をつなぐ幅約７０ｍの階段テラスを設け、多様なレクリエーション活動が楽しめる魅力的な場を創出します。
【晴海緑道公園に関する問い合わせ先】◆ 整備計画に関すること 臨海開発部 海上公園課 TEL:03-5320-5589◆ 整備工事に関すること 東京港管理事務所 臨海地域管理課 TEL:03-5463-0245

7※電気工事（東京電力）は全路線で実施

周辺工事の問い合わせ先一覧※ガス工事（東京電力）は全路線で実施

道路工事・下水道工事

通信工事

東京都第一市街地整備事務所

ＮＴＴインフラネット㈱ 東京支店

選手村基盤整備課 工事担当

設備管理担当03-3534-3449（9:00〜17:00）

03-3819-4534（9:00〜17:30）
水道工事

建物の建築工事
特定建築者(代表)三井不動産レジデンシャル㈱東京都水道局 中央支所 配水課 工事担当

窓口：前田建設工業㈱ 晴海再開発 5-5 作業所

03-3256-6177（8:30〜17:15）

070-4311-1233（8:00〜18:00）

臨港消防署工事
東京消防庁

建物の内装工事公益財団法人東京オリンピック・総務部施設課 建築設計監理係 工事担当

パラリンピック競技大会組織委員会

03-3212-2111 内線 2835（8:30〜17:15）

会場整備局 0570-09-2020（9:00〜17:00）

防潮堤・護岸工事
東京都東京港建設事務所

電気工事
東京電力 カスタマーセンター

オリンピック・パラリンピック施設整備課

0120-995-007（03-6375-9786）（9:00〜17:00）

施設工事担当03-5500-2528（9:00〜17:00）

ガス工事
公園工事

東京ガス㈱
南部導管ネットワークセンター 工事課

東京都東京港管理事務所 臨海地域管理課

03-5484-4608（8:45〜17:30）

オリンピック・パラリンピック海上公園整備担当
03-5463-0245（9:00〜17:00）

水素パイプライン工事
晴海エコエネルギー㈱ 導管部
03-5484-4608（8:45〜17:30）※各工事の詳細・お気づきの点は、問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡下さい。

8