馬場目川水系水災害対策プロジェクト（案）資料－２～流域のあらゆる関係者が一体となった、安全で安心が確保できる治水対策の推進～○ 令和５年７月１５日からの大雨により、馬場目川、内川川など、水系内の５河川で氾濫が発生した。特に馬場目川では過去最高水位を観測したほか、富津内川・内川川では令和４年８月豪雨に続き２年連続で浸水被害が発生した。このため馬場目川流域では、県、市町村が連携し、「馬場目川水系水災害対策プロジェクト」を策定。早急に浸水被害の軽減を図るため、以下の取組を推進していく。併せて被害軽減に向けて浸水対策の検討は引き続き行っていく。
12. 水害リスクを考慮した立地適正化計
画の策定による居住誘導等(五城目町)

位置図

3.馬場目川水系河川の災害復旧（県）4.馬場目川水系河川の河道掘削・伐木・除根（河川管理者）

13.講習会等によるマイタイムライン作成の普及促進(気象台･県･市町村)

米代川
馬場目川水系

雄物川

三種町
14.水害リスク空白域の解消(県･市町村)

秋田県

9.森林の浸透・保水機能の発揮(国・県・市町・森林整備センター)
10.治山対策の推進(国・県)15.水防体制の整備・強化(県･市町村)

◎ 秋田市

玉川

子吉川

1-1.三種川

大潟村

皆瀬川

8.ため池の雨水貯留機
能の活用(五城目町)

河川改修（県）

2.馬場目川、富津内川、内川川の治水対策の検討（県）※11. 浄水場の浸水対策(五城目町)

五城目町

5.下水道雨水幹線整備(五城目町)

男鹿市

7.内水対策検討（排水ポン
プ・貯留・浸透施設等）(八郎潟町・井川町)

八郎潟町

←冨津内川

■事業期間 令和5年度～令和14年度■目標
令和5年7月と同規模の大雨による浸水被害を軽減
・具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合があります。
■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策○河川区域での対策
1.三種川、馬踏川、井川の河川改修（県）2.馬場目川、富津内川、内川川の治水対策の検討（県）※3.馬場目川水系河川の災害復旧（県）4.馬場目川水系河川の河道掘削・伐木・除根（河川管理者）○集水域での対策
5.下水道施設雨水幹線の整備（五城目町）
6.雨水排水ポンプの整備（潟上市）
7.市街地の内水対策検討(排水ポンプ、貯留・浸透施設等)(八郎潟町・井川町)
8.ため池の雨水貯留機能の活用（五城目町）
9.森林の浸透・保水機能の発揮（国・県・市町・森林整備センター）
10.治山対策の推進（国・県）■被害対象を減少させるための対策○氾濫域での対策
11.浄水場の浸水対策（五城目町）
12.水害リスクを考慮した立地適正化計画の策定による居住誘導等（五城目町）■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
1-3.井川河川改修（県）
潟上市

井川町

○氾濫域での対策
13.講習会等によるマイタイムライン作成の普及促進(気象台･県･市町村)
14.水害リスク空白域の解消（県・市町村）
15.水防体制の整備・強化（県・市町村）令和５年7月大雨による被害状況

6.雨水排水ポンプ整備(潟上市)

← 馬踏川
凡例

令和5年7月出水浸水範囲

秋田市1-2.馬踏川

河川改修（県）【補足事項】※馬場目川、富津内川、内川川の河川改修（県）については、河道掘削、輪中堤、捷水路等の具体的な対策を河川整備計画に位置づけた上で、取組を推進。
三種川沿川の家屋浸水(下岩川長面地区)

内川川の氾濫(内川湯ノ又地区)

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

１－１．三種川の河川改修【県】
・三種川中流部（山本中学校）から上流部（長面地区）では、河川が蛇行し狭隘で流下能力が低い区間があり、豪雨の際には床上浸水被害等が発生していることから、河道掘削や堤防整備を計画的に実施し、治水安全度の向上を図ります。
【治水安全度】現況１／５ ⇒ 整備後１／１０
位置図

平面図

全体計画区間L=14.1km
改修延長 L=8.8km

改修済区間 L=5.3km

達子地区
達子橋

山本中学校

三種川
馬場目川水系三種川

不動田地区

長面地区
宮橋

R5.7

【事業概要】
事業内容：河道掘削、堤防整備
事業期間：R５～R１６
施行地 ：三種町

参考横断図（河川対策イメージ）

浸水範囲

完成後の河川幅 約36ｍ

WL=12.820

河道掘削

堤防整備
計画河床高=8.31

床上対策河床高=8.38

出水による被害状況

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

浸水状況（長面地区）
令和5年7月

浸水状況（長面地区）
令和4年8月

氾濫状況（長面地区宮橋左岸）
平成25年9月

1

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

１－２．馬踏川の河川改修【県】
・馬踏川流域では、過去に頻繁に浸水被害が発生しており、昭和６０年の豪雨では浸水家屋戸数が、２４６戸にも上りました。
また、令和５年７月豪雨でも浸水被害が確認されたため、堀内１号橋上流約０．３ｋｍの未整備区間の、河道掘削や堤防整備を計画的に行い、治水安全度の向上を図ります。
【治水安全度】現況：未改修 ⇒ １／３０
位置図

平面図

出水による被害状況

八郎潟調整池氾濫状況
平成30年5月

改修延長 L=0.3km

昭和男鹿半島I.C

馬場目川水系馬踏川

浸水状況（金足堀内地区）【事業概要】
事業内容：河道掘削、堤防整備等
事業期間：R５～R９
施行地 ：潟上市、秋田市

令和5年7月
改修済区間

R5.7

浸水範囲

参考横断図（河川対策イメージ）

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

河道掘削

堤防整備2

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

１－３．井川の河川改修【県】
・井川は、未改修区間である上流の天神橋から中の目橋の間に家屋連担地区があり、令和５年７月豪雨では家屋浸水が確認されました。上記区間について早期に河道掘削や護岸工事を行い、治水安全度の向上を図ります。
【治水安全度】現況：未改修 ⇒ １／１０
位置図

平面図

馬場目川水系井川

改修済区間

改修延長
L=1.3km

【事業概要】
事業内容：河道掘削等
事業期間：R５～
施行地 ：井川町
R5.7

浸水範囲

R5.7月被害状況

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

道路冠水状況
（天神地区）

内川川
浸水状況
令和5年7月（天神地区）

浸水状況（葹田地区）

3

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

２．馬場目川、富津内川、内川川の治水対策の検討【県】
・令和５年７月豪雨により、馬場目川、富津内川、内川川では河川が氾濫し、多くの家屋浸水が発生しました。富津内川、内川川では令和４年８月豪雨に続き２年連続の被災となり、早急に河川改修を行い、家屋浸水の解消を図ります。
位置図

平面図

内川川

馬場目川水系馬場目川
富津内川、内川川

富津内川馬場目川【事業概要】
事業内容：河道掘削、輪中堤、捷水路等の具体的な対策を河川整備計画に位置付けた上で実施
事業期間： R５～
施行地 ：五城目町

馬場目川

馬場目川、富津内川、内川川治水対策検討範囲＊河道掘削、輪中堤、捷水路等の具体的な対策を

R5.7

河川整備計画に位置付けた上で実施

浸水範囲

出水による被害状況

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

馬場目川

内川川

富津内川

令和5年7月

令和5年7月

令4年8月

4氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

５．下水道施設雨水幹線の整備【五城目町】
・内水浸水の被害減少のための、雨水管きょを整備します。
・下水道雨水計画区域内で、令和５年７月の大雨により浸水被害を受けた住宅密集地域を重点的に整備します。

位置図【事業概要】
事業内容：雨水幹線整備
事業期間：R５～
施行地 ：五城目町

重点整備地域
富津内川
五城目警察署令和５年７月大雨による内水浸水状況

①①

②

馬場目川

五城目町役場
磯の目橋

馬城橋

②

Ｒ５．７．１５①東磯ノ目（外水含む）②西磯ノ目

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

5氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

６．雨水排水ポンプの整備【潟上市】
・浸水被害を解消、軽減するため、可搬式排水ポンプの導入を進めます。
※内水被害が頻発する2級河川豊川及び馬踏川の堤内地等での使用を想定しています。
・導入年度（予定） 令和６年度～ （検討はR5から開始）

内水被害状況〔令和５年７月豪雨 2級河川豊川〕【事業概要】
事業内容：可搬式排水ポンプ導入
事業期間：R５～R８
施行地 ：潟上市

可搬式排水ポンプのイメージ

写真Ａ 内水被害状況

飯田川下虻川字城ノ後地区
R5.7.15(土)15:00撮影

装置本体

写真Ｂ
運用イメージ
市役所職員や維持管理委託業者がトラック等に積込みし、浸水被害箇所へ運搬、設置する。

写真Ａ
豊川
写真Ｂ 内水被害状況

ポンプ本体

排水方向
凡例
内水被害範囲飯田川下虻川字城ノ後地区
R5.7.15(土)15:00撮影

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

排水方向

6氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

７－１．市街地の内水対策の検討(雨水排水設備等の検討)【八郎潟町、井川町】
・令和５年７月豪雨により、冠水が発生した地区の、雨水排水施設もしくは貯留・浸透施設の整備に向けた調査・検討を行います。
【事業概要】
事業内容：排水ポンプの整備検討
貯留・浸透施設の整備検討
事業期間： R５～
施行地 ：八郎潟町、井川町

八郎潟町

浸水状況
餅田沼館頭首工（R5年3月）

馬場目川
R5.7

浸水範囲

八郎潟町

井川町街道地区

井川町

浜井川橋
井川橋

対策イメージ

井川

R5.7

浸水範囲

＊国土地理院地図より引用

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

敷地内に貯留施設を設置した例＊国交省HPより引用

7氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

７－２．市街地の内水対策の検討(排水路改修検討)【井川町】
・令和５年７月豪雨により、冠水が発生した地区の排水路改修整備に向けた調査・検討を行います。
宇治木・小泉地区

R5.7【事業概要】
事業内容：現況排水路調査及び改修検討・実施
事業期間：R５～
施行地 ：井川町

浸水範囲

宇治木運動場

対策イメージ
宇治木・小泉地区

合流先の水路が小さく流れない

井川

既設水路

＊国土地理院地図より引用

冠水状況

井川街道地区
浜井川橋
井川橋

街道地区

最終的な吐出口が一箇所へ集中

既設水路
R5.7

冠水状況

井川

水路の改修及び付け替え検討

水路の改修及び吐出口の変更検討

浸水範囲＊国土地理院地図より引用

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

8氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

８．ため池の雨水貯留機能の活用【五城目町】
・ため池の水位管理
・水位調節ゲートによる水路への流入量の管理
雨量が多いと予報される際に、関係機関（土地改良区等）と連携をとり水位調整を図ります。
位置図【事業概要】
事業内容：ため池の水位・流量管理
事業期間：R５～
施行地 ：五城目町
大由沢ため池

富津内川
袖ヶ沢堤

餅田沼館頭首工（R5年3月）

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

9氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

９．森林の浸透、保水機能の発揮【林野庁、県、市町、森林整備センター】
・馬場目川水系において、造林、保育、間伐等の適切な森林整備を行うことで、森林の水を蓄える機能の高度発揮を図り、下流域における洪水被害を減少させるための取組を実施します。

森林整備実施イメージ【事業概要】
事業内容：森林整備
事業期間： R５～
施 行 地：各市町

国有林：東北森林管理局
民有林：秋田県、各市町【造林：（皆伐後植林）】【保育：（下刈）】

民有林内の水源林造成事業地（図の赤枠内緑色部分）
整備機構森林整備センター
三種川

【間伐】

馬場目川

国有林：図の太赤枠内緑色部分
民有林：図の太赤枠内薄緑色部分

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

10氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

１０．治山対策の推進【林野庁、県】
・馬場目川水系において、治山対策の推進により森林の有する水を蓄える機能や、土砂災害防止などの公益的機能の高度発揮を図り、下流域における洪水被害や、土砂災害を減少させるための取組を実施します。
【事業概要】
事業内容：渓間工・山腹工
事業期間： R５～
施 行 地：各市町

治山対策イメージ【渓間工（治山ダム工）】【山腹工】

国有林：図の太赤枠内緑色部分
民有林：図の太赤枠内薄緑色部分

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

11被害対象を減少させるための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

１１．浄水場の浸水対策【五城目町】
・令和５年７月豪雨による馬場目川氾濫により、隣接する五城目町上水道浄水場の取水ポンプ室を始め、場内全施設が浸水し、ポンプ類などが機能停止となり、余儀なく断水となりました。今後同様の状況となっても、水処理・水供給を持続できるよう、施設開口部や受電設備に止水板を設置し、施設を守る対策を実施します。
・取水ポンプ室１棟、浄水管理棟１棟、事務室棟１棟、受電設備１箇所、資材倉庫１棟
被災状況写真【事業概要】
事業内容：浄水場設備への止水板設置
事業期間： R５
施行地 ：五城目町

位置図

取水ポンプ室
上水道浄水場

浄水管理棟内実施イメージ

事務室棟
本棟

事務室棟裏（現状）小屋＊国土地理院地図より引用

対策イメージ（止水板）

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

12

被害対象を減少させるための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

１２．水害リスクを考慮した立地適正化計画の策定による居住誘導等【五城目町】
・町では、都市計画マスタープランの高度化版として、町立地適正化計画を策定します。
・令和5年7月豪雨災害では、町都市計画マスタープランにおける住宅地ゾーンにおいて、大きな被害を受けた住家も多数あり、町ハザードマップ上での浸水想定エリアや、今後の防災対策を踏まえた計画とします。
・快適な都市形成・持続可能な公共交通網の形成・地域間の連携強化等に加え、浸水エリア等、災害リスクを踏まえた都市機能誘導区域・居住誘導区域を設定し、災害に強いまちづくりの推進を目指します。

【事業概要】
事業内容：立地適正化計画の策定・居住誘導事業期間： R５～
施行地 ：五城目町

R5.7豪雨災害大まかな浸水区域

町ハザードマップ（町中心部）

町都市計画マスタープラン土地利用構想図（町中心部）

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

13

被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

１３．講習会等によるマイタイムライン作成の普及・促進【気象台、県、市町村】
・秋田県防災アドバイザーの派遣支援
・関係機関と連携し、講演等による防災教育の実施
・気象情報・河川情報の入手方法の周知
・屋内安全確保の考え方、家庭内備蓄の考え方の周知 （＊水害対策ガイドブックの配布など）【事業概要】
事業内容：マイタイムライン作成の普及・促進支援
事業期間： R５～
施行地 ：各市町村【情報周知】

写真
アドバイザーによる講演

参考：「秋田市水害対策ガイドブック」
避難に必要な情報の入手方法やマイタイムライン作成方法等を記載

幼保を対象とした防災紙芝居

アドバイザー派遣による各種実践演習・訓練

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

14

被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

１４．水害リスク空白域の解消【県、市町村】
・人家浸水被害の恐れのある地区のハザードマップの作成《市町村》
・浸水想定区域図の作成《県》
・WEBハザードマップの整備構築《三種町》
・内水浸水想定区域図の検討《五城目町》【事業概要】
事業内容：(WEB)ハザードマップ作成：(内水)浸水想定区域図の作成・検討
事業期間：R5～
施行地 ：各市町村

参考：三種町WEBハザードマップイメージ図

構築イメージ

WEB版
ハザードマップ

LGWAN
庁内システム●情報リンク

連携・町河川監視カメラ
・秋田県河川砂防システム●ハザードマップ等※町ホームページより公開●データベース

・各種ハザード情報
・避難所等情報・その他防災情報

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

画面表示イメージ（スマートフォン）

15

被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

１５－１．水防体制の整備・強化(気象防災ワークショップ)【気象台、県、市町村】
・気象防災ワークショップを開催し、下記取組を行います。
大雨による土砂災害や洪水が懸念される状況において、気象庁から提供される防災気象情報等を適切に活用し、的確なタイミングで体制の強化や避難の判断を実施できるようになるための、基本的な考え方を理解するとともに、その重要性を認識するため、各市町村及び県の各地域振興局の防災担当者を対象に実施します。
気象台が発表する防災気象情報への理解と、災害対応への活用方法等に関する座学研修（講義）のほか、気象台から提供される各情報を元に、体制の強化や避難情報発令のタイミングなどについて検討・発表することで、判断のポイントを学ぶ機会となります。
【事業概要】
事業内容：防災ワークショップの開催
事業期間： R5～
施行地 ：各市町村

実施状況

写真

座学研修の様子
具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

写真グループワークの様子

16

被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

１５－２．水防体制の整備・強化(水位計センサー及び監視カメラ設置)【県、男鹿市、潟上市】
・水位計センサー及び監視カメラ設置（ CNAとの実証実験）
CNA（㈱秋田ケーブルテレビ）と共同で、河川に水位計、IPカメラを設置して、水位や雨量を観測し、増水などを遠隔で監視する実証実験を行う予定です。
LPWA（省電力無線遠隔方式）技術を活用した試みで、大雨による河川状況を遠隔監視し、避難情報や被害の軽減等に繋げます。
※県は河川管理者として独自に、水位計及び監視カメラを設置し、被害軽減に繋げます。
・設置場所：比詰川（県・男鹿市）・馬踏川（潟上市）≪設置位置図≫比詰川（＊男鹿市設置）≪イメージ写真≫

IPカメラ＊国土地理院地図より引用

馬踏川

水位計
IPカメラ

【事業概要】
事業内容：水位計・河川監視カメラの設置
事業期間：R５～R6（県、潟上市）：R５～（男鹿市）
施行地 ：男鹿市、潟上市

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

17

被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

馬場目川水系
水災害対策プロジェクト

１５－３．水防体制の整備・強化(水防活動の強化等)【市町村】
・消防団との連携による水防活動の強化及び、浸水被害時の活動強化を図ります。
〇地域の警戒強化
危険個所の早期発見・対応（土嚢設置・ブルーシート等による応急処置など）〇水防活動の強化
関係機関が連携した防災訓練（水防訓練）の継続実施
浸水被害における排水作業の実施〇排水活動の強化
排水ポンプの配備（寄付による配備）
事前に土のうなどの準備を整え、直ちに水防等の活動を実施できる体制の整備
男鹿市消防団の活動例【事業概要】
事業内容：水防活動強化
災害時排水活動強化
事業期間： R５～
施行地 ：各市町村

水防活動（土のう設置訓練）
具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

浸水被害における排水作業
18氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

別 冊○比詰川の河川改修【県】
比詰川の男鹿総合運動公園入口から下流1.4kmの未整備区間は、一部住家連担地区ですが、狭小かつ蛇行しており、令和５年７月豪雨では家屋浸水が確認されました。早期に河川改修を行い、治水安全度の向上を図ります。
位置図

平面図

改修延長 L=1.4km

比詰川【事業概要】
事業内容：河道掘削、護岸等
事業期間：R５～
施行地 ：男鹿市
R5.7

浸水範囲

R5.7月被害状況

具体的な対策内容については、今後の調査・検討により変更となる場合があります。

氾濫状況（田中地区）

道路冠水状況

浸水状況
浸水状況（葹田地区）（比詰地区）