【晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業】

選手村工事かわら版〜 2017.12 第６号 〜

選手村関連工事へのご協力ありがとうございます。
◎皆様には日頃より選手村関連工事にご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。
◎選手村関連工事について深くご理解頂くため、「工事かわら版」
により、工事の進ちょく状況などをお知らせします。
第６号の内容◇ トピックス： ①現場見学会の開催②今後実施する基盤整備工事の内容
しゃねつせい ほ そ う

遮熱性舗装の整備による暑さ対策の推進③工事車両の通行台数④「晴海五丁目クリーンアップ作戦」の開始◇ 工事の進ちょく状況 ： 基盤整備工事《道路の整備》
特定建築者工事《施設建築物の建築》◇ コラム：「東京２０２０大会」選手村の仮設施設の工事について◇ 晴海五丁目西地区のこの 1 年を振り返る◇ 周辺工事の問い合わせ先一覧・謝辞
前号「工事かわら版」からの変化（２か月間での変貌）
平成 29 年 9 月

平成 29 年 11 月

【問【問い合わせ先】
い合わせ先】
第一市街地整備事務所 選手村基盤整備課
東TEL:03-3534-3449(工事担当)
京都第一市街地整備事務所選手村基盤整備

工事かわら版 Web

QR コードもしくは都市整備局

かわら版

で検索

〜 次号（第７号）は来年 2 月に発行する予定です 〜
1

トピックス

① 現場見学会の開催
平成29年11月5日（日）、晴海地区にお住い・お勤めの方を対象に現場見学会を開催しました。現場見学会では、選手村関連工事をより深くご理解いただけるよう、現場見学ツアーや建設機械の試乗、写真展示などを行い、総勢300名を超える方にご来場いただきました。
【現場見学ツアーについて】
現場見学ツアーでは、約１時間半かけて工事中の現場内をご案内しました。先導する職員からの説明に加え、下水道や防潮堤などをより詳しく説明するポイントを設け、見学内容の充実に努めました。ご参加いただいた方からは、「建設中の現場に入る貴重な体験ができてよかった」「工事の進ちょく状況が確認できてよかった」等、好意的なご意見を多数いただくことができました。
現場見学ツアーのルート

現場見学ツアーのルート図

下水道の布設状況について説明

防潮堤の整備状況について説明2

【メイン会場でのイベント】
メイン会場では、選手村関連工事で実際に使用している「バックホウ」や「ローラー」といった重機のほか、主腕と副腕を持ち複雑な仕分け作業が可能な「アスタコ」や鋼材を掴むことに特化した「ハンドリングマシーン」など、普段目にする機会が少ない重機の展示・試乗会を行いました。また、測量体験や一輪車レースなど、工事をより身近に感じていただけるようなイベントを行ったほか、現場事務所内において晴海地区のこれまでのへんせん変遷や選手村関連工事の内容が詳しく分かる約60枚の写真展示を行いました。

測量体験

メイン会場マップ普通
まあまあ 3名

おもしろくない

回答数

101名

建設機械の展示・試乗（アスタコ）

0名

面白かった
16名

面白かった
面白かった
82名

まあまあ面白かった
普通
おもしろくない

現場見学会のアンケート結果（満足度）

写真展示

会場で実施したアンケート調査では、101名の方からご回答いただきました。アンケー
トの結果から、今回の現場見学会が多くの方に満足いただけた様子が伺え、また、自由意見として、「定期的に開催してもらいたい」など、うれしいご意見を多くいただきました。
選手村関連工事として初めて開催し、台風で一度延期となった現場見学会でしたが、当日は天候に恵まれ、大きなトラブルもなく無事に終えることができました。
今回の現場見学会で地元の皆様よりいただいた貴重なご意見を活かし、今後も積極的な情報提供に努めながら、工事を進めてまいります。

3

トピックス② 今後実施する基盤整備工事の内容
道路等の公共施設を整備する基盤整備工事については、平成 28 年 5 月末の工事開始以
もりど降これまで、埋設物の設置や道路盛土などを進めてきました。皆様方のお力添えにより、工事は概ね当初計画どおり進ちょくしています。（Ｐ7「工事の進ちょく状況」参照）
もりど多くの箇所において道路盛土が完了してきたことから、平成 30 年 1 月頃から工事は新たな段階へと移行します。今後実施する基盤整備工事の内容を説明します。

が い ろ ちくぞう

【街路築造及び道路舗装】
もりど

が い ろ ちくぞう

・ 道路盛土が完了したところから、街路築造及び道路舗装を実施していきます。
が い ろ ちくぞう

・ 街路築造では主に、道路に降った雨をすみやかに下水道へ流すため、車道と歩道とのがい境に「街きょ」と呼ばれる排水施設を設置します。また、道路交通の安全確保のため、道路照明を設置します。
・ 道路舗装では、途中まで整備が終わっている現在の舗装（仮舗装）の上に舗装を敷き、しゃねつせい ほ そ う

車道と歩道を仕上げます（大会時の仕上げ）。なお、車道部については、遮熱性舗装をしゃねつせい ほ そ う採用する予定です。（Ｐ5「遮熱性舗装の整備による暑さ対策の推進」参照）
・ 平成 30 年 1 月頃から、順次、区画道路全路線及び補助第 314 号線で工事を行います。
もりど・ これまでの道路盛土工事同様、一般車両・歩行者の安全確保のため、適宜、通行動線を切替えながら工事を進めてまいります。通行動線の切替えについては、事前にご案内いたします。
もりどが い ろ ちくぞう

現状（道路盛土が完了した箇所）

街路築造及び道路舗装後舗装（上層部：赤色部）

途中まで整備した舗装（仮舗装：灰色部）

がい

排水施設(街きょ)の設置

埋設管工事が完了し、舗装を途中まで整備

舗装の上層部を整備するとともに、道路のしている状態（仮舗装）です。

排水施設（街きょ）を設置します。

がい4

しゃねつせい ほ そ う

遮熱性舗装の整備による暑さ対策の推進
しゃねつせい ほ そ う

東京都は、センター・コア・エリア※を中心とした重点エリアの車道において、遮熱性舗装の整備を進めることで、夏の暑さ対策を推進しています。
晴海五丁目西地区においても、良好な住環境の創出はもとより、東京２０２０年大会時にしゃねつせい ほ そ う

選手や関係者が快適に過ごせるよう、今後実施する基盤整備工事にて、遮熱性舗装の整備を進めていく予定です。※おおむね首都高速中央環状線の内側のエリア
しゃねつせい ほ そ う【遮熱性舗装の性能】【赤外線熱画像】

しゃねつざい・路面に塗布した遮熱材が、赤外線を反射す
ちくねつ

遮熱性舗装

ることで舗装への蓄熱を防ぎ、路面温度の上昇を最大で８℃程度抑制します。
しゃねつざい・低騒音舗装の表面に遮熱材を塗ることから、路面の騒音も同時に抑えることができます。
通常の舗装

遮熱性舗装

通常の舗装

最大８℃抑制トピックス③

工事車両の通行台数

平成 29 年 10 月期及び同 11 月期の各 1 か月間における工事車両の通行台数をお知らせします。
今後とも、工事間調整に努め、車両台数の軽減に取り組んでまいります。
計画

１０月

１１月

実績
最大最小

平均

約 ７７０

約 ２５０

約 ５００

１０月３０日（月）１０月２３日（月）

約 ８５０

約 ３３０

１１月８日（水）１１月２８日（火）

１，０５０

約 ５９０

１，２５０

※基盤整備工事については、月間の計画最大値（１０月；１４０台/日、１１月；１１０台/日）で計算※同一車両でも通行のたびに計上※数字は片道分の台数

5トピックス④ 「晴海五丁目クリーンアップ作戦」の開始
平成29年11月4日（土）から「晴海五丁目クリーンアップ作戦」を開始しました。この
クリーンアップ作戦は、東京都職員、特定建築者及び全ての工事受注者（基盤整備工事・建築工事）が参加し、地域団体である「中央区地域スポーツクラブ大江戸月島」の方々とともに、選手村事業を実施している晴海五丁目地区周辺の美化活動を行うものです。
整然とした現場周辺環境を維持することにより、工事の安全性や地域の防犯性を高めるとともに、定期的な清掃を通じて「地域を大切に思い、行動する」という工事関係者の意識の醸成・強化を目的としています。
中央区役所の仲介により、活動を共にすることとなった「中央区地域スポーツクラブ大江戸月島」の方々は、東京が大会開催都市に決定した2013年度から「おもてなし大作戦」を実施し、晴海地区を中心とした月島地域において、継続して清掃活動を行っています。
11月4日（土）が38回目の活動になり、いわば美化活動の先輩格にあたります。
11月4日（土）は総勢55名、12月2日（土）は総勢75名が工事始業前の朝８時に集結し、一時間程度美化活動を行いました。活動の成果は下の写真の通りです。
今後も毎月１回土曜日に活動していきます。息の長い取り組みを通じて、街の美化はもとより、地域の方々とコミュニケーションを図る良い機会として活かしていきます。

活動後の集合写真（11月4日）

活動後の集合写真（12月2日）（前列が中央区地域スポーツクラブ大江戸月島の皆様）

美化活動の様子①

美化活動の様子②6工事の進ちょく状況〇 基盤整備工事《道路の整備》

現在の一般車両・歩行者の通行動線

１２※この図面はおおむねの整備状況を示したものです。
※平成 30 年 1 月頃から街路築造及び道路舗装に着手する予定です。

図面内着色

盛土工事

埋設物の設置

仮舗装工事

○

○

○

施工中

施工中

××××

○：完了、×：今後施工【路線毎の進ちょく状況（前号かわら版からの変化）】
もりど◎ 区画道路５−４号線（北側）において、埋設物の設置・道路盛土・仮舗装が完了しました。
◎ 区画道路５−２号線及び区画道路５−４号線の一部では、晴海客船ターミナルへの電気・ガス・水道などのライフラインの供給を生かしたまま工事を実施する必要があります。そもりどのため、道路盛土を道路の断面の半分ずつ進めています。
１．区画道路５−４号線（北側）

２．区画道路５−４号線（南側）

道路の仮舗装が完了しました。

道路断面の半分の盛土を行っています。

もりど7

工事の進ちょく状況〇 特定建築者工事《施設建築物の建築》：街区内工事の範囲

5−7街区

5−5 街区
前田建設工業株式会社

5−6 街区

5−3 街区

三井住友建設株式会社

東急建設株式会社
5−4 街区株式会社長谷工コーポレーション【進ちょく状況】
くっさく◎ 街区内の掘削工事減少に伴い、掘削土の海上輸送は 10 月 14 日に完了しました。海上輸送
では、総量で約 30 万 m3（10ｔダンプで約 52,000 台分相当）の土砂を運搬しました。
くたい◎ 引き続き建築躯体工事を進めており、先行する工区では、地上付近の構築を始めています。

ポンプ車
地上ライン
生コン車

ﾎﾟﾝﾌﾟ車によるコンクリート打ち込み状況

建築躯体の整備状況（５−３街区）★鉄筋の組み立て方について建築工事を効率的に行うため、柱の鉄筋等を地上で組立てから、所定の箇所までクレーンで運搬して設置しています。

地上での鉄筋組立てｸﾚｰﾝによる運搬8

所定の箇所への設置

コラム：「東京２０２０大会」選手村の仮設施設の工事について（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会工事）
市街地再開発事業で整備される住宅棟（板状）２１棟は、大会時、選手の宿泊施設として一時使用されます。
また、将来、商業棟として使用する建物や大会後に建築される学校の予定地、客船ターミナル、晴海４丁目の敷地などには、運営施設や選手利便施設が仮設で設置される予定です。
選手村の主な仮設施設の工事スケジュール（予定）は下記のとおりです。
工事スケジュール（予定）現在計画中の選手村平面図【選手村の仮設施設工事に関するお問い合わせ先】◆公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 TEL : 0570-09-20209

晴海五丁目西地区のこの 1 年を振り返る【平成 29 年の主な出来事】
1 月 ・施設建築物工事に着手
特定建築者による街区内の建築工事に着手しました。
2 月 ・暴力団等排除協議会の発足
晴海五丁目西地区再開発事業への暴力団等の介入の排除を目的に、警視庁など関係機関と協力して、暴力団等排除協議会を立ち上げました。
・環状第二号線（豊洲⇒晴海）における工事車両の通行開始
工事車両の通行に伴う周辺の交通や地域にお住いの皆様への影響を極力軽減するため、環状第二号線の搬入ルート（豊洲⇒晴海）の通行を開始しました。
3 月 ・工事かわら版を創刊
工事の内容や進ちょく状況等を皆様にわかりやすくお伝えするため、工事かわら版を創刊しました。
・環状第二号線（晴海⇒豊洲）における工事車両の通行開始
搬入ルート（豊洲⇒晴海）に続き、搬出ルート（晴海⇒豊洲）の通行を開始しました。
・テロ対策合同訓練の実施
テロの脅威を実感し、テロを防止するための心得を体得する実践的な訓練として、月島警察署の全面的な協力により「テロ対策合同訓練」を実施しました。
4 月 ・建設発生土の海上輸送を開始
車両台数の削減、周辺環境への配慮のため、街区内で掘削した建設発生土の海上輸送を開始しました。
6 月 ・一般車両・歩行者通行動線の切替え（５−３号線等の通行開始）
道路盛土の進ちょくに伴い、一般車両・歩行者通行動線の切替えを実施しました。
7 月 ・街区内の建築物本体の躯体工事に着手
建築物本体の鉄筋組み立てやコンクリートの打ち込みが始まりました。
10 月 ・建設発生土の海上輸送が終了
街区内の掘削工事減少に伴い、建設発生土の海上輸送を終了しました。
11 月 ・クリーンアップ作戦の開始「中央区地域スポーツクラブ大江戸月島」の方々とともに、晴海五丁目地区周辺の定期的な美化活動を開始しました。
・現場見学会の開催
晴海地区にお住い・お勤めの方を対象に現場見学会を開催しました。

10平成 29 年 1 月

平成 29 年 2 月

平成 29 年 3 月

平成 29 年 5 月

平成 29 年 7 月

平成 29 年 9 月

平成 29 年 10 月

平成 29 年 11 月

11

周辺工事の問い合わせ先一覧

道路工事・下水道工事

水道工事
東京都水道局 中央支所 配水課 工事担当
03-3256-6177（8:30〜17:15）

東京都第一市街地整備事務所
選手村基盤整備課 工事担当
03-3534-3449（9:00〜17:00）

臨港消防署工事
建物の建築工事東京消防庁
総務部施設課 建築設計監理係 工事担当
03-3212-2111 内線 2835（8:30〜17:15）

前田建設工業㈱ 晴海再開発 5-5 作業所
070-4311-1233（8:00〜18:00）
電気工事

防潮堤・護岸工事
東京都東京港建設事務所
オリンピック・パラリンピック施設整備課 工事担当
03-5500-2528（9:00〜17:00）

東京電力 カスタマーセンター
0120-995-007（03-6375-9786）（9:00〜17:00）
ガス工事
東京ガス㈱ 南部導管ネットワークセンター
大規模プロジェクトグループ
03-5484-4905（8:45〜17:30）

公園工事
東京都東京港管理事務所 臨海地域管理課
オリンピック・パラリンピック海上公園整備担当
03-5463-0245（9:00〜17:00）

通信工事
ＮＴＴインフラネット㈱ 東京支店 設備管理担当
03-3819-4534（9:00〜17:30）

客船ターミナル工事
東京都東京港管理事務所 施設補修課 建築担当
03-5463-0237（9:00〜17:00）※各工事の詳細・お気づきの点は、問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡下さい。
平成29年も残すところわずかとなりました。
本年中、皆様より頂いた温かいご支援に心より御礼申し上げます。
来年も変わらぬお力添えをよろしくお願い申し上げます。
選手村基盤整備課

12一同