【晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業】

選手村工事かわら版〜 2018. 12 第 12 号 〜

選手村関連工事へのご協力ありがとうございます。
◎皆様には日頃より選手村関連工事にご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。
◎選手村関連工事について深くご理解頂くため、「工事かわら版」
により、工事の進ちょく状況などをお知らせします。
第 12 号の内容◇ トピックス： ① 一般車両通行動線の切替え② 工事車両の通行台数◇ 工事の進ちょく状況：

基盤整備工事《道路の整備》◇ トピックス： ③ 現場見学会の開催④ 晴海五丁目クリーンアップ作戦⑤ 選手村のまちづくりが環境認証を取得◇ 工事の進ちょく状況：

特定建築者工事《施設建築物の建築》◇ 晴海五丁目西地区のこの 1 年間を振り返る◇ 周辺工事の問い合わせ先一覧
前号「工事かわら版」からの変化（２か月間での変貌）
平成 30 年 9 月

平成 30 年 11 月

【問【問い合わせ先】
い合わせ先】
第一市街地整備事務所 選手村基盤整備課
東TEL:03-3534-3449(工事担当)
京都第一市街地整備事務所選手村基盤整備

工事かわら版 Web

二次元コードもしくは都市整備局

かわら版

で検索

〜 次号（第 13 号）は来年 2 月に発行する予定です 〜
1

トピックス①

一般車両通行動線の切替え

選手村関連工事では、施工中の安全を確保し、第三者事故を未然に防止するため、工事エリアと一般車両・歩行者通行動線とを区分して工事を進めています。
このたび、基盤整備工事の進ちょくに伴い、平成 31 年 1 月 30 日（水）早朝 5 時 30 分に一般車両通行動線の切替えを実施することとなりました。今回の切替えに伴い、晴海客船ターミナルや臨港消防署への車両でのアクセスルートが変わります。
なお、歩行者・自転車通行路は変更ありませんので、ご注意ください。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

凡例： 1/30 5:30以降の車両通行路： 現況の車両通行路（閉鎖予定）： 歩行者、自転車通行路
： バス停

トピックス

② 工事車両の通行台数
平成 30 年 10 月期及び 11 月期の各 1 か月間における工事車両の通行台数をお知らせします。
今後とも、工事間調整に努め、車両台数の軽減に取り組んでまいります。
（台／日）
実績

計画
１，４５５
10月

再開発事業
大会時内装

： ９６５台： ４９０台

１，３５８
11月

再開発事業
大会時内装

： ７９４台： ５６４台

最大

最小

平均

約 ９１０

約 ２００

約 ５７０

１０月１８日（木）

１０月

６日（土）

約 ９００

約 ３４０

１１月２６日（月）１１月２４日（土）※同一車両でも通行のたびに計上※数字は片道分の台数

2

約 ６４０

（工事作業時間）
午前９時〜午後５時 （原則、日曜・祝日・月２回の土曜は休工）

工事の進ちょく状況〇 基盤整備工事《道路の整備》

ただし、午前８時〜午前９時：準備・朝礼等
午後５時〜午後６時：片付け・翌日の準備等

1

2

図面内着色

現在の通行動線

盛土・埋設物設置・仮舗装

街路築造

道路照明

舗装

○

施工中

施工中

×

○

×

××

※この図面は平成 30 年 12 月上旬時点におけるおおむねの整備状況を示したものです。

○：完了、×：今後施工【路線毎の進ちょく状況】◎ 区画道路５−１号線・５−３号線・５−４号線（北側）において、道路照明工事などを電線管理者とともに進めています。
1

区画道路５−３号線

2

区画道路５−１号線

車道照明の設置後、配線工事を行っています。

車道照明の基礎を設置するため、歩道を掘削しています。

◇ 電線共同溝への入線工事（全路線）
整備した電線共同溝に電線管理者（電気・通信事業者）が電力・通信用のケーブルを入線します。

電線共同溝 特殊部※の内部

東京電力工事

電線共同溝 特殊部※よりケーブルを入線しています。

3※街区への供給ケーブルを接続したり分岐させる箇所

トピックス

③ 現場見学会の開催
平成 30 年 12 月 2 日（日）、晴海地区にお住まいの方を対象に、昨年から 2 回目となる現場見学会を開催しました。選手村関連工事をより深くご理解いただけるよう、現場見学ツアーなどを行い、総勢 430 名の方々にご来場いただきました。
【現場見学ツアー】
約１時間の行程で工事現場をご案内しました。職員から事業についての説明、舗装・下水道工事などの解説を行いました。また、高所作業車から建築工事の進捗状況を見ていただくという日頃体験出来ないイベントも実施しました。ご参加いただいた皆様から、「工事を良く理解出来てよかった」など好意的なご意見を多数いただきました。

タイヤローラーによる舗装工事の再現

下水道（雨水）の説明

高所作業車による見学【体験・展示コーナー】
会場では現場で実際に使用している「バックホウ」や「アスファルトフィニッシャ」など建設機械の展示・試乗を行いしゃねつせい ほ そ う

ました。また、今後工事を予定している遮熱性舗装の効果説
明、工事をより身近に感じていただけるような一輪車レース（土砂運搬の体験）や測量体験、水素エネルギー事業の紹介、工事写真のパネル展示などを行いました。

建設機械の展示・試乗

自転車をこいで作った電気で水を電気分解し、水素を取り出し、燃料電池ミニカーを動かす体験コーナー
しゃねつせい ほ そ う

遮熱性舗装の効果説明

一輪車レース（土砂運搬の体験）

水素エネルギー事業の紹介【アンケート調査】

まあまあ

会場で実施したアンケート調査では、70名の方からご回答

普通

面白かった

1％

7％

面白くないがあり、多くの方から「色々な体験が出来て面白かった」「完成が楽しみになった」など感想を頂きました。

0％
面白かった
92％

今後も積極的な情報提供に努め、工事を進めてまいります。
今回のイベントの満足度は？

4トピックス④ 晴海五丁目クリーンアップ作戦
平成30年11月23日（金・祝）、「中央区地域スポーツクラブ大江戸月島」の皆様による「おもてなし大清掃」が行われました。この活動は、東京が大会開催都市に決定した平成25年度から晴海地域を中心に、毎月１回土曜日に大清掃を実施しており、今回で50回を迎えました。
選手村事業に携わる職員もこの取組と連携し「晴海五丁目クリーンアップ作戦」として、昨年11月よりこの美化活動に参加しています。整然とした現場周辺環境を維持することにより、工事の安全性や地域の防犯性を高めるとともに、定期的な清掃を通じて「地域を大切に思い、交流する」という意識の醸成・強化を図っています。
引き続き、街の美化はもとより、地域の方々とコミュニケーションを図る良い機会として活動を続けてまいります。

活動後の集合写真

美化活動の様子①

美化活動の様子②

前列が「中央区地域スポーツクラブ大江戸月島」の皆様

トピックス⑤ 選手村のまちづくりが環境認証を取得
大会後の選手村は、積極的な緑化や省エネ設備 ＜４つの認証の概要＞の導入、雨水の再利用などの取組を進め、環境に配慮したまちの実現を目指しています。この度、これらが評価され、４つの認証を取得しました。

キャスビー「CASBEE 街区」
省エネや景観配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価

平成 30 年 11 月 29 日（木）には、認証授与式

リード エヌディが行われ、東京都及び特定建築者が各認証団体か「LEED ND」
エリア開発の省エネや環境配慮を評価

ら授与されました。

サイツ「SITES」
ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ、緑化空間も含めた持続可能なまちづくりを評価
エイビンク アドバンス「ABINC ADVANCE」
生物多様性保全の取組を評価

LEED-ND、SITES、ABINC ADVANCE【お問い合わせ先】
都市整備局 市街地整備部 再開発課
選手村調整担当 TEL：03-5320-5114

認証授与式の様子

5

工事の進ちょく状況〇特定建築者工事《施設建築物の建築》（工事作業時間）
午前８時〜午後６時 （原則、日曜・祝日は休工）
ただし、午前６時〜午前８時：準備・朝礼等
午後６時〜午後７時：片付け・翌日の準備等

朝潮運河
晴海レジデンス

臨港
消防署
区画道路5-4号線

A棟
14階/14階

C棟
8階/16階

5- 5街区
前田建設工業株式会社

２T棟

5- 7街区
三井住友建設株式会社中央清掃工場

1階/3階

区画道路5-3号線

補助第314号線
区 画道路５

B棟
17階/18階

ほっとプラザはるみ

E棟
9階/18階

F棟
12階/18階

３8階/14階

４
環 状 第２号線

B棟
9階/14階

特別区道中月第836号線

D棟

補 助第３１４号線

臨港消防署
（移転先）

晴海テラス

16階/18階
C棟

T棟

三井住友建設株式会社

E棟

F棟
1階/14階

1階/16階

12階/17階

5- 3街区
東急建設株式会社

学校予定地

2

D棟
8階/14階

D棟
12階/15階

区画 道路5-4号線

C棟
12階/15階

区画道路5-1号線
5- 4街区

A棟
10階/18階

晴海客船ターミナル

B棟

17階/17階-号線

A棟
5- 6街区
14階/14階

B棟
A棟

株式会社長谷工コーポレーション

B棟
8階/14階

C棟
4階/14階

D棟
8階/18階E棟
11階/18階

市街地再開発事業の区域

１※この図面は平成 30 年 12 月上旬時点におけるおおむねの整備状況を示したものです。
※Ｔ棟（タワー棟）は大会後に整備します。

【進ちょく状況】◎凡

地 上 躯 体完了
くたい

５−６街区のＥ棟Ｆ棟及び５−７街区の地下躯体工事が完了し、

地 上 躯 体施工中

くたい

工事中の全 22 棟のうち、20 棟で地上躯体の構築を行っています。
◎例

階 数 着 手 ／ 計画

くたい

５−５街区（Ａ棟）においては、地上躯体工事が完了し、引き続き、外装・設備・内装工事を進めていきます。
１

２

くたい

くたい

５ー４街区 Ｅ棟 地上躯体の整備状況

５ー５街区 Ａ棟 躯体工事完了

３

５ー６街区

４

くたい

５ー７街区

Ｂ棟 地上躯体の整備状況

6

くたい

地上躯体の整備状況

晴海五丁目西地区のこの 1 年間を振り返る【平成 30 年の主な出来事】
2 月 ・災害時の重機等提供に関する協定の締結
地震等に起因する大規模災害発生時における地域の災害対応力の一層の強化を目的に、道路工事受注者が月島警察署と協定を締結しました。
3 月 ・一般車両・歩行者通行動線の切替え（５−２号線等の通行開始）
もりど

道路盛土の進ちょくに伴い、通行動線の切替えを実施しました。
4 月 ・暴力団等排除協議会の総会開催
晴海五丁目西地区再開発事業への暴力団等の介入の排除を目的に、関係機関と協力して、定時総会及び講習会を開催しました。
5 月 ・中央区・消防合同水防訓練の実施
地域の方々が見学される中、都市型水害に備え、万全の態勢を整えるため、士気や技術の向上が図られました。
・選手村宿泊棟の大会時内装工事に本格的に着手
住宅棟を選手村の宿泊棟として活用するための本格的な工事に着手しました。
7 月 ・【建築工事】５−７街区の整備に着手
特定建築者による商業棟の建築工事に着手しました。
9 月 ・オープンハウスの開催
晴海選手村予定地の工事状況や大会後のまちづくりを紹介するオープンハウスを開催しました。
もりど・【道路工事】区画道路５−４号線の盛土工事完了
もりど客船ターミナル前の道路で、盛土・埋設物設置・仮舗装が完了しました。
くたい

10 月 ・【建築工事】１棟目の地上躯体工事が完了
くたい

５−３街区（Ａ棟）において、17 階の地上躯体工事が完了しました。
11 月 ・環状第 2 号線『 築地 ⇔ 豊洲間 』の暫定開通
暫定開通に伴い、工事車両のみ通行していた『 晴海 ⇔ 豊洲間 』で一般車両の通行が開始されました。工事車両については、引き続き、地域にお住まいの方や周辺交通への影響を極力軽減するよう努めます。
12 月 ・現場見学会の開催
晴海地区にお住まいの方を対象に現場見学会を開催しました。

11月：環状第2号線

3月：一般車両・歩行者通行動線の切替え

7暫定開通

※電気工事（東京電力）は全路線で実施

周辺工事の問い合わせ先一覧※ガス工事（東京ガス）は全路線で実施

道路工事・下水道工事

通信工事

東京都第一市街地整備事務所ＮＴＴインフラネット㈱ 東京支店

選手村基盤整備課 工事担当

設備管理担当03-3534-3449（9:00〜17:00）

03-3819-4534（9:00〜17:30）
水道工事

建物の建築工事
特定建築者(代表)三井不動産レジデンシャル㈱東京都水道局 中央支所 配水課 工事担当

窓口：前田建設工業㈱ 晴海再開発 5-5 作業所

03-3256-6177（8:30〜17:15）

070-4311-1233（8:00〜18:00）

臨港消防署工事
東京消防庁

建物の内装工事公益財団法人東京オリンピック・総務部施設課 建築設計監理係 工事担当

パラリンピック競技大会組織委員会

03-3212-2111 内線 2835（8:30〜17:15）

会場整備局 0570-09-2020（9:00〜17:00）

防潮堤・護岸工事

電気工事

東京都東京港建設事務所

東京電力 カスタマーセンター

オリンピック・パラリンピック施設整備課

0120-995-007（03-6375-9786）（9:00〜17:00）

施設工事担当03-5500-2528（9:00〜17:00）

ガス工事
東京ガス㈱

公園工事

南部導管ネットワークセンター 工事課

東京都東京港管理事務所 臨海地域管理課

03-5484-4608（8:45〜17:30）

オリンピック・パラリンピック海上公園整備担当
03-5463-0245（9:00〜17:00）

水素パイプライン工事
晴海エコエネルギー㈱ 導管部※各工事の詳細・お気づきの点は、

03-5484-4608（8:45〜17:30）

問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡下さい。

平成30年も残すところわずかとなりました。
本年中、皆様より頂いた温かいご支援に心より御礼申し上げます。
来年も変わらぬお力添えをよろしくお願い申し上げます。

8第一市街地整備事務所
選手村基盤整備課

一同