村山市建設工事請負契約約款第 26 条第６項（インフレスライド条項）

運用マニュアル平成２６年３月
村

山

市

はじめに
村山市建設工事請負契約約款第 26 条第６項（インフレスライド条項）の運用については、平成26 年 2 月 5 日付け建企第 610 号（山形県）に準拠して行うこととしたものであり、このマニュアルについても、山形県が公表したマニュアルを踏襲し作成したものです。
今般全国的に平成 26 年 2 月より建設工事労務単価が改正されて、山形県の全職種単純平均では約 8.2％（平成 25 年 4 月 1 日制定単価との比較）したところです。そのため、賃金等の急激な変動に対処するため、村山市建設工事請負契約約款第 26 条第６項の規定（以下「インフレスライド条項」という。）について、運用をあらかじめ定めるものです。
本資料の運用にあたっては、賃金水準や資材価格動向を把握し、全体・単品スライド条項適用の可否の判断等も含め、状況に応じた適切な執行をお願いします。

１

適用対象工事（１）インフレスライド条項の請求は、２（３）に定める残工事が２（２）に定める基準日から２ヶ月以上あること。
（２）発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時期とする。
・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの比較
項 目

適用対象工事

対象

請負額
変更方法

全体スライド（約款第 26 条第 1 項から第 4項）

単品スライド（約款第 26 条第 5 項）

インフレスライド(約款第 26 条第 6 項 )工期が 12 ヶ月を超える工事
但し、残工事が 2 ヶ月以上ある工事（比較的大規模な長期工事）すべての工事すべての工事
但し、残工事が 2 ヶ月以上ある工事（本通知発出地点で継続中の工事及び新規契約工事）請負契約締結の日から 12 ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等

部分払いを行った出来形を除く全ての資材（鋼材類燃料油類等の主要資材）

賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等

残工事費の 1.5％

対象工事費の 1.0％
（但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし）

残工事費の 1.0％
（約款第 31 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「 1％」を採用。）

可能（全体スライド又はインフレスライド適用後、 12 ヶ月経過後に適用可能）なし（部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない）（賃金水準の変更がなされる都度、適用可能）

受
負発
担注者の再スライド２ 請求日及び基準日等について請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
（１）請求日：スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議（以下「スライド協議」という。）を請求した日とする。
（２）基準日：請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
（３）残工事：基準日以降の工事期間とする。
・請求日について請求に際しては、残工事の工期が基準日（請求日から14日以内の範囲で定める）から２ヶ月以上必要であることに留意すること。

・基準日について発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から14日以内の範囲で定める。
これにより難い場合とは、スライド協議請求後、基準日について発注者と受注者とが協議している際に、新たに賃金水準の変更がなされた場合等である。なお、この場合の基準日は、新たに賃金水準の変更がなされた日を基準日とする。

・残工期について
残工期ついては、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができる。

３ スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
・スライド協議の請求について発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面（別紙様式１－１又は１－２）により行うこととする。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から２ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、１回を基本とする。

・スライド額協議開始日について発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から７日以内に受注者に書面（別紙様式２）により通知する。

・実施フローについて
別紙「建設工事請負契約約款第26条第６項に伴う実施フロー」を参照すること。

４ 請負代金額の変更（１）賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額（以下「スライド額」という。
）は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の１に相当する金額を超える額とする。
（２）増額スライド額については、次式により行う。
Ｓ増＝[ Ｐ２－Ｐ１－（Ｐ１×1/100）]

この式において、Ｓ増、Ｐ１及びＰ２は、それぞれ次の額を表すものとする。
Ｓ増：増額スライド額
Ｐ１：請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
Ｐ２：変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額（Ｐ＝Σ（α×Ｚ）、α：請負費率、Ｚ：官積算額）（３）減額スライド額については、次式により行う。
Ｓ減＝[ Ｐ２－Ｐ１＋（Ｐ１×1/100）]

この式において、Ｓ減、Ｐ１及びＰ２は、それぞれ次の額を表すものとする。
Ｓ減：減額スライド額
Ｐ１：請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
Ｐ２：変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額（Ｐ＝Σ（α×Ｚ）、α：請負費率、Ｚ：官積算額）（４）スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
・受注者負担の割合
受注者の負担割合については、建設工事契約請負約款第31条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100分の１」としている。

・複数回スライドを行う場合について・複数回スライドを行う場合についてスライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。

５ 残工事量の算定（１）基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
（２）基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
（３）現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。
また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等（架設用クレーン、仮設鋼材など）も出来形の対象とできる。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認可能な材料は出来形数量として取り扱う。
（４）数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
（５）出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
（６）受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
・出来形数量等の確認方法について基準日における工事の出来形数量の確認については、通知本文 記５に基づき実施することを基本とする。
本通知に基づくスライド請求を複数回行う場合、２回目以降の基準日における出来形数量の確認方法は、１回目の基準日における確認方法と原則同じ方法によることとする。

・出来形数量等の確認時期について発注者は、請求日から14日以内に出来高確認を行う。

６ 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途物価指数を用いることができる。
・積算に使用する単価について変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。

・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。

７ 変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
・精算変更時で行う場合
スライド額にかかる契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。

８ 全体スライド及び単品スライド条項の併用（１）建設工事請負契約約款第26条第１項から第４項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通知によるスライドを請求することができる。
（２）本通知に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、建設工事請負契約約款第26条第５項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
・建設工事契約請負約款第26条６項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まずインフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、インフレスライド条項との重複を防止するため、インフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド額を算出することとなる。

・また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の１％、後者においては対象工事費の１％、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。

・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該機関の工事費の１％を受注者の負担とするが、インフレスライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の１％をもって既に単品スライド条項に係る１％分の負担を求めないこととした。

・さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。

＜参 考＞
・建設工事請負契約約款第26
建設工事請負契約約款第26条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変動）
26条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変動）

第26条

発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12箇月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
２

発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超え全体スライドる額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
３

変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

４

第１項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第１項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

５

特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注単品
スライド者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
６インフレ
スライド

予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

７第５項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

８

第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開別紙
建設工事請負契約約款第26条第６項に伴う実施フロー
期限等

手続き項目

様式

請別紙

求日

備考

・発注者又は受注者から請求

様式１－１
様式１－２

７日以内
スライド額協議開始日の通知

別紙

・発注者から受注者に通知

様式２14日以内
基

準日・出来形確認
・残工事量算定・スライド額（案）作成

スライド額協議開始
ヶヶヶヶ

14日以内

２月
以
上

スライド額確定

別紙

・受発注者間で協議書取り交わし

様式３－１
様式３－２

スライド変更契約

工期末※（青地箇所）建設工事請負契約約款で規定※（赤字箇所）通知、本資料で規定・精算変更時点で行うことができる

インフレスライド（建設工事請負契約約款第26条第６項）

インフレスライド変更額
インフレスライド変更額
Ａ－Ｂ
Ａ－Ｂ×１．０％

残工事に残工事に対する変動前後の変動前後の差額(Ａ)差額(Ａ)

請 負 額
出来高

残
14日以内

契約日

賃金水準の変更日

請求日

基準日（受発注者協議）
受発注者協議）次の賃金水準の賃金水準の変更日まで
変更日まで

ただし、Ａ＞Ｂ
ただし、Ａ＞Ｂ×、Ａ＞Ｂ×１．０％の場合のみインフレスライド
場合のみインフレスライド
適用可能（変動前残工事額：Ｂ）
変動前残工事額：Ｂ）
工

事

残工期２
残工期２ヶ月以上工期末

（参考）全体スライド（建設工事請負契約約款第26条第１項～第４項）

全体スライド全体スライド変更額
スライド変更額
Ａ－Ｂ
Ａ－Ｂ×１．５％

残工事に残工事に対する変動前後の変動前後の差額(Ａ)
差額(Ａ)

請 負 額
出来

高

残
14日以内
請求日
基準日

12ヶ月以上12ヶ月以上
契約日

工

事

残工期２
残工期２ヶ月以上
工期末（参考）単品スライド（建設工事請負契約約款第26条第５項）
対象資材：
対象資材：部分払いを部分払いを行いを行った出来高部分
った出来高部分を出来高部分を除く全ての資材ての資材（資材（鋼材類、鋼材類、燃料油等）燃料油等）
単品スライド単品スライド変更額
スライド変更額
Ａ－Ｃ
Ａ－Ｃ×１．０％

請 負 額（変動前対象工事額：変動前対象工事額：Ｃ）

既済部分(検査済)

契約日

適用開始日

対象

工事

請求日

ただし、Ａ＞Ｂ
ただし、Ａ＞Ｂ×、Ａ＞Ｂ×１．５％の場合のみ場合のみ全体のみ全体スライド
全体スライド適用可能（変動前残工事額：Ｂ）
変動前残工事額：Ｂ）

工期末

残工事
２ヶ月以上

ただし、Ａ＞Ｃ
ただし、Ａ＞Ｃ×、Ａ＞Ｃ×１．０％の場合のみ
場合のみ単品のみ単品スライド
単品スライド適用可能（参考）インフレスライドと単品スライドの併用
・インフレスライド条項と単品スライド条項とを併用した期間は、①単品スライドの変動前の単価はインフレスライドの適用日の単価②単品スライドの受注者負担はなし
・単品スライドは、変動額が対象工事費（インフレスライドのスライド額を含む）の１％以上変動している場合に発動可能
Ａ２については受注者負担なし

Ａ２については、変動前の単価をインフレスライドの適用日の単価として単品スライドのスライド額を算出

対象工事費には、インフレスライドのスライドのスライド額を含む

Ａ２

インフレスライド額
インフレスライド額（ｃ）

ただし、
ただし、Ａ鋼１＋Ａ鋼２＞(ａ＋ｂ＋ｃ）×1.0＞(ａ＋ｂ＋ｃ）×1.0％
×1.0％
油
油
Ａ １＋Ａ ２＞(ａ＋ｂ＋ｃ）＞(ａ＋ｂ＋ｃ）×1.0×1.0％
×1.0％鋼
油のみが対象となる資材
資材（Ａ
対象となる資材（Ａ 、Ａ ）のみがＡ１
インフレスライドの受注者負担額（ｂ×1.0％）（単品スライド
単品スライド適用期間
スライド適用期間のみの工事額(のみの工事額(ａ)）
工事額(ａ)）

請 負 額（Ｂ）
出

来

単品スライド単品スライド変更額
スライド変更額＝（Ａ１ ＋Ａ２ ）ーａ×1.0％
×1.0％（インフレスライド適用期間
インフレスライド適用期間の適用期間の工事額（ｂ））
工事額（ｂ））

高

残工

事

残工期２
残工期２ヶ月以上契約日

単品スライド単品スライド適用開始日
スライド適用開始日

賃金水準の賃金水準の変更日＝(基準日)＝(基準日)

ａ×１％
単品スライドのみの単品スライドのみの適用期間
スライドのみの適用期間の受注者負担 ・・・・１・・・・１％

工期末

ｂ×１％
インフレスライドとの併用期間
インフレスライドとの併用期間の受注者負担 ・・・・・１・・・・・１％（受発注者協議）
受発注者協議）14日以内