平成 30 年 8 月 10 日

福島地方環境事務所の最近の動き（今週の福島）【最近の動きのポイント】○ 除染・廃棄物対策関連
・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です○ 中間貯蔵施設関連
・桑折町から平成 30 年度の輸送を開始しました
・平成 30 年７月末時点で約 987ha の用地取得の契約をいただきました
・中間貯蔵施設環境安全委員会（第 11 回）を開催しました（8/7）＜除去土壌等の輸送の進捗状況＞
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

搬入済量（８/７時点）
約 39.8 万㎥

進捗率
約 22.3％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

搬入済量（８/７時点）
約 115.6 万㎥

進捗率
約 8.3％○ リスクコミュニケーション等関連
・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支
援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です
・福島市において、放射線の健康影響等に関する応用研修会（行政職向け）を開催しました（8/9）-1-

Ⅰ．除染・廃棄物対策関連１

特定復興再生拠点区域の解体・除染について
帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋解体・除染等を実施しています。

○

最近の動き
・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です。
詳細は別添 1、3 のとおり

２

避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。

○

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1 のとおり○

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 4 のとおり

Ⅱ．中間貯蔵施設関連
中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。
（１）最近の動き○桑折町から平成 30 年度の輸送を開始しました。
別添 5 のとおり
・桑折町 http://josen.env.go.jp/chukanchozou/pdf/moving_soil_plan_kori_h30.pdf○ 平成 30 年７月末時点で約 987ha の用地取得の契約をいただきました。
別添 6 のとおり○ 中間貯蔵施設環境安全委員会（第 11 回）を開催しました（8/7）。
○ 除去壌等の輸送の進捗状況
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

搬入済量（８/７時点）
約 39.8 万㎥

進捗率
約 22.3％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

搬入済量（８/７時点）
約 115.6 万㎥

進捗率
約 8.3％-2-（２）平成 30 年度の進捗状況○ 除去土壌等の輸送搬出市町村

今年度の搬出可能量(㎥)（8 月 7 日までの搬入実績）
今年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量(㎥)

今年度の搬入済量(㎥)

累積搬入済量（㎥）

22,2007,800
5,157
27,555
相馬市
16,851
16,100南相馬市
113,200
10,30538,367広野町
9,560
31,900楢葉町
72,40030,32355,779富岡町
33,803
77,252
162,400
川内村
42,40023,91838,473大熊町
35,267
86,631147,000
双葉町
132,700
9,258
56,177浪江町
13,68550,163130,300
葛尾村
14,701
31,22871,400飯舘村
151,600
21,65549,946
中通り
福島市
20,0009,998
34,87378,700郡山市
67,20020,90048,749112,116白河市
100
14,16338,62433,800須賀川市
22,0003,600
11,824
26,749二本松市
50,00012,17655,957
田村市
47,800300
11,16837,658
伊達市
6,000
11,86732,78562,600本宮市
20,6008,377
31,662桑折町
28
16,662
19,200国見町
16,300
6,948
18,292
川俣町
71,60023,15945,438大玉村
13,700
7,073
16,338
鏡石町
0
300
7,530
天栄村
16,1001,356
11,027西郷村
54,90015,21336,297
泉崎村
15,2005,324
15,755
中島村
6,400
5,827
14,054矢吹町
13,9006,292
15,889三春町
24,40014,189
合計
1,728,000
59,000397,614 1,156,279※※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 ㎥と換算しています。
※ 中間貯蔵施設への搬入済量（2018 年５月末時点）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018 年５月末時点、市町村
浜通り

いわき市-3-

除染：2018 年３月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年５月末時点、市町村除染：2018 年３月末時点））の合計量。
※ 10 万㏃/㎏超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
※ 累積搬入済量の合計値には、2018 年３月末時点で搬入が完了している市町村の搬入量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬入済量の合計とは数字が一致しません。
○ 中間貯蔵施設区域内の用地取得について
平成 30 年 7 月末時点の用地の状況は、別添 6 のとおり
※別添 6 に関するお問い合わせは、環境省環境再生施設整備担当参事官室 細川、信原
電話 03-5521-8349 まで○ 中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト））
http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba○

中間貯蔵施設に係る工事等について工事等の一覧は別添 2 のとおり

Ⅲ．放射線健康リスクコミュニケーション等関連①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。
（１）最近の動き○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
○ 葛尾村において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しました(8/5)。
○ 郡山市において、放射線健康管理のための基礎研修（行政職向け）を開催しました(8/6)。
○ 福島市において、放射線の健康影響等に関する応用研修会（行政職向け）を開催しました(8/9)。
○ ガンマカメラ活用リスクコミュニケーション支援事業を実施中です。
○ 環境再生プラザにおいて、夏休み期間中（7/21～8/31）「プラザ夏学習」と題した小中学生向けの放射線教室を実施中です。

-4-（２）これまでの実施状況項（8 月 10 日時点）
実施回数

目

H29 年度

今年度① 自 治 体 職 員 や 相 （ア）職員向け研修会
77 回
24 回
談員等の活動の（イ）専門家派遣
47 回
6回
支援
（ア）住民セミナー
72 回
17 回（イ）車座意見交換会
62 回
16 回
（ウ）個人線量測定の支援(WBC)
83 日
23 日
②住民の放射線に関 （エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）にする理解醸成の支援
よる活動（オ）ガンマカメラ活用リスク
コミュニケーション支援事業

184 台・日

73 台・日

142 件
46 件③環境再生等に関す （ア）専門家派遣
る情報発信（環境再42 件
14 件（イ）移動展示生プラザ）［55 日］［22 日］（ウ）テレビ・「なすびのギモン Part5」（全 8 回）を放送しました。
※Part1 から Part4 も含め、以下のホームページから視聴できます。
http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/movie/
・特別番組「いのち、つなぐ 楢葉町・木戸川の今」を放送しました。
（エ）ラジオ・「福島再生へのみち」（全 26 回（ＦＭ局 13 回、ＡＭ局 13 回））を放送しました。
※以下のホームページから視聴できます。
ＦＭ局 http://josen.env.go.jp/plaza/radio_streaming/
ＡＭ局 http://www.rfc.jp/podcast/podcast_program.php?program_id=29（オ）まんが・まんが「なすびのギモン」のシリーズ第 4 作「環境再生のあゆみ」編を作成しました。
※これまでの 3 作（「身の回りの放射性物質」編、「健康影響」編、「食品」編）も含め、以下のホームページから読むことができます。
http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/index.html#indexManga（カ）イベント・「くるまざカフェ」および「ふくしま“みち”さがし」を実施しました。
※除染や福島の環境再生に取り組む様々な方々と情報交換を行い、経験を共有する体験型のイベント（くるまざカフェ）と本イベントの参加者・関係者も交えたシンポジウム（ふくしま“みち”さがし）です。
http://josen.env.go.jp/plaza/about/communication/kurumaza/（キ）環境再生プラザの企画展示「ふくしま“みち”さがし」をテーマに実施中です。
http://josen.env.go.jp/plaza/about/exhibition_180327.html

-5-

別添１
除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
市町村

工事名

南相馬市

○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事（H30/2/13～）※H30.3 月に着工
○平成 29 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H29/4/19～）※H29.6 月に着工

浪江町

○平成 29 年度（平成 28 年度繰越）浪江町フォローアップ除染等工事（H29/9/25～）※H29.10 月に着工
○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事（H30/5/15～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）(H30/6/20～)※H30.8 月に着工
○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事（H30/4/11～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

双葉町○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H29/12/4～）※H29.12 月に着工
○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）（H30/1/10～）※H30.2 月に着工
○平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事（その 2）（H30/2/8～）※H30.4 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

大熊町○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）大熊町仮置場復旧等工事（H30/7/19～）※着工準備中○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-6-市町村

工事名

富岡町○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他)（H29/5/22～）※H29.6 月に着工
○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工事（H29/9/26～）※H29.10 月に着工
○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/8/7～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事（その 2）（H29/12/27～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

楢葉町○平成 29 年度楢葉町仮置場復旧等工事（H29/4/19～）※H29.5 月に着工
○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）楢葉町仮置場復旧等工事（H30/7/5～）※着工準備中○平成 30 年度楢葉町建物解体等撤去工事（H30/7/9～）※H30.7 月に着工

飯舘村

○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事（H30/4/10～）※H30.4 月に着工
○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事（H30/4/13～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

川俣町○平成 29 年度川俣町可燃物処理等整備工事（H29/8/8～）※H29.8 月に着工
○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～）※H30.6 月に着工
○ 平 成 30 年 度 川 俣 町 建 物 解 体 等 撤 去 工事 （ 公 共 特 殊 建 物 ）（H30/7/26～）※着工準備中葛尾村○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事（その2）（H30/6/20～）※H30.7 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-7-

別添２
中間貯蔵施設に係る工事等の一覧
工事名
土壌貯蔵

○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/施設等６/14～）※H28. 11 月に着工、H29. 12 月貯蔵開始○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/６/14～）※H28. 11 月に着工、H29. 10 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵(双葉１工区)土壌貯蔵施設等工事（H29/５/11～）※H29. 10 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵(双葉２工区)土壌貯蔵施設等工事（H29/５/18～）※H30. １月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵(大熊１工区)土壌貯蔵施設等工事（H29/５/11～）※H29. 11 月に着工、H30.７月 13 日から受入・分別施設の運転開始、７月 19 日から貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵(大熊２工区)土壌貯蔵施設等工事（H29/５/11～）※H29. ９月に着工、H30.７月 17 日から受入・分別施設の運転開始、７月 18 日から貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵(大熊３工区)土壌貯蔵施設等工事（H29/５/18～）※H29. 11 月に着工、H30.７月 14 日から受入・分別施設の運転開始、９月に貯蔵開始見込み○平成 30 年度中間貯蔵（双葉３工区）土壌貯蔵施設工事（H30/４/６～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊４工区）土壌貯蔵施設等工事 （H30/４/５～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊５工区）土壌貯蔵施設等工事 （H30/４/10～）※今年度中に着工予定-8-工事名廃棄物○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物関連施設処理その１業務（H30/３/１～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その２業務（H30/３/１～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/３/９～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/３/８～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定
その他施設等○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事(大熊町・双葉町)（H29/12/23～）○平成 29 年度保管場等整備工事(大熊町・双葉町) （H30/１/19～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事-9-（H30 /７/19～）

１０

帰還困難区域の復興
特定復興再生拠点区域整備の状況（2018年８月10日時点）

別添３○ 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
○ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。
同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から５年を目途に避難指示解除を目指す）。
○ これまでに、以下６町村の計画が認定され、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町で解体・除染工事に着工。
大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）浪江町（2017.12.22認定、約660ha）

②

①

①

先行除染済
先行除染済
（約147ha）（約40ha）【工事状況】①復興シンボル軸解体・除染工事（解体55件、除染約7ha） ：12月25日着工②駅東等解体・除染工事（解体640件、除染約90ha）：2月13日着工

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）先行除染済（約147ha）【工事状況】①下野上地区の西エリアを中心とした解体・ 除染工事
（解体460件、除染約160ha） ： 3月9日着工【工事状況】①一部道路の除染工事(除染約4ha)：5月30日着工②３地区における解体・除染工事（解体60件、除染約30ha）：8月6日着工

飯舘村（2018.4.20認定、約186ha）

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）【工事状況】 解体・除染工事について調整中【工事状況】 解体・除染工事について調整中②①
先行除染実施中
先行除染実施中（約44ha）（約44ha）【工事状況】①夜ノ森駅周辺の除染工事(除染約0.3ha)：7月6日着工②拠点北エリアの解体・除染工事（解体300件、除染約80ha）：8月10日着工- 10 -

別添４

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
平成 30 年８月 10 日
【最新の進捗状況】
搬入量（袋数）期間
８/１～８/７

実績（袋）累計82731,041※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

平成 29 年 11 月

707707平成 29 年 12 月

2,7463,453

平成 30 年 １月

1,8665,319

平成 30 年 ２月

2,523

7,842

平成 30 年 ３月

4,060

11,902

平成 30 年 ４月

4,965

16,867平成 30 年 ５月

4,287

21,154平成 30 年 ６月

5,615

26,769平成 30 年 ７月

3,445

30,214平成 30 年 ８月(７日まで)

827

31,041

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/- 11 -

中間貯蔵施設への輸送対象市町村

別添５○ ８／７に新たに桑折町から平成30年度の輸送を開始しました。
○ 既に今年度の輸送を開始している市町村は赤枠のとおり。
○ また、青枠の市町村は、今年度に全ての除去土壌等の輸送が完了しています。

今年度搬出可能量： 19,200㎥
南半田上桜田仮置場から搬出を開始

中間貯蔵施設- 12 -中間貯蔵施設用地の状況について 平成３０年７月末時点
項

目

全体面積
約１，６００ha
地権者連絡先把握済み

民有地
約１，２７０ha（約７９％）

うち民有地
約９５１ha

契約済

全体面積に対する面積と割合

全体登記記録人数(2,360人※１)に対する人数と割合

約１，５５０ha ※１
９６．９％

約１，９１０人 ※１
８０．９％

約９８７ha（６１．７％）

計６４．４％
連絡先把握済みの1,9１0人に対する割合は、７９．５％※１ 国、地方公共団体を含む。
※２ 民有地1,517人、公有地2人。

その他の公有地
次を含む。
①道路・水路等のように今後も元々の機能を維持する町有地、県有地、国有地等②事業の進展を踏まえつつ、必要に応じて、中間貯蔵施設用地としての提供・契約を調整する町有地、県有地、国有地等

１，５１９人 ※２

約１，２８１ha（８０．１％）

うち公有地
約３６ha

公有地
約３３０ha
（約２１％）

別添６約２９４ha（１８．４％）- 13 -地権者の状況について【参考】

平成３０年７月末時点【地権者】

土地所有者・建物所有者

連絡先を把握している地権者

登記記録 ２，３６０人 ※１

現在の把握数 約１，９１０人●連絡先を把握している地権者の所有地の面積の合計は、約１，５５０ｈａ（うち、公有地（国、県、町等の所有地、無地番地）等の面積は、約３３０ｈａ）となっている。
全体面積（約１，６００ｈａ）に対して、約９７％となっている。

連絡先を把握できない地権者
約４５０人
（内訳）
・死亡が確認出来ている方 約４１０人

・建物等の物件調査について個別訪問し協力要請。
・調査の承諾を得た後に現地調査を実施。
・物件調査結果に基づく補償金額を算定。

・補償内容を丁寧に説明。
・補償額を提示。

契 約 実 績・登記記録の所有者の記載が氏名のみや、登記名義人が戸籍に該当ない方
約４０人●連絡先を把出来ない地権者の所有地の面積は、約５０ha 全体面積（約１，６００ｈａ）に対して、約３％となっている。

戸籍、住民票情報等により、連絡先の調査・確認●契約面積 約９８７ｈａ●契約件数 １，５１９件 ※２（注） 数値については概数であるため、合計と一致しない場合がある。

- 14 -※１ 相続の発生等により、今後地権者数は増減あり。
※２ うち地上権設定：１１７件。