資料－６－１【雄物川水系流域治水プロジェクト】
・位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ロードマップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
・事業効果の見える化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4・流域治水の具体的な取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・位置図（詳細版） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6・① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策・・・・・・・9・② 被害対象を減少させるための対策・・・・・・・・・・・・25
・③ 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策・・・・・32
・④ グリーンインフラの取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
・プロジェクト一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
・市町村等の実情に応じた取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
・・

雄物川圏域流域治水協議会

雄物川水系流域治水プロジェクト【位置図】～土地利用を考慮して流域一体となった治水対策の推進～○ 令和元年東日本台風等により各地で甚大な被害が発生したことを踏まえ、雄物川水系では、全国有数の穀倉地帯であり広大な水田が広がる
地域特性を考慮した河川整備に併せて、災害危険区域等の指定による土地利用規制や水田貯留などの対策を組み合わせた流域治水の取り組みを実施していくことにより、戦後最大の昭和２２年洪水等と同規模の洪水に対して、国管理区間で氾濫を防止するとともに流域における浸水被害の軽減を図ります。
■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

位 置 図○河川区域での対策
・河道掘削、堤防整備、堤防強化、成瀬ダム建設、堰改築○集水域での対策
・砂防施設の整備
・下水道等の排水施設、雨水幹線の整備、排水ポンプ車配備
・利水ダム等１５ダムにおける事前放流等の実施、体制構築（関係者：国、秋田県、東北電力 (株)、土地改良区など）
・水田貯留 ・森林整備、治山対策 ・ 雨水貯留浸透施設 等

米代川
秋田県
雄物川

◎ 秋田市
玉川

子吉川
地域特性を考慮し、短期間で治水効果を発現する輪中堤を整備

皆瀬川

水位調整板設置状況

雄物川■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策■被害対象を減少させるための対策○氾濫域での対策
・土地利用規制・誘導（災害危険区域等）
・ハザードエリアからの移転支援（防災集団移転等）
・水害リスクを考慮した立地適正化計画の展開 等
災害危険区
域指定
（H31.3）雄物川

水田の排水口への堰板の設置等
によって大雨の際に一時的に田んぼに水を貯め、ゆっくりと排水することで下流域の洪水被害リスクを低減

令和2年5月27日撮影

輪中堤内へ移転地造成・イ
ンフラ整備を実施し災害危険区域から誘導

水害常襲地において災害危険区域を指定して土地
利用を規制

輪中堤の
堤防法線

造成地

雄
物
川
↓

造成地

○氾濫域での対策
・メディアとの連携による洪水情報の提供
・講習会等によるマイ・タイムライン普及促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・広域避難体制の構築
・危機管理型水位計、河川監視カメラの設置・増設
・まるごとまちごとハザードマップの整備
・水害リスク空白域の解消 等
水防災に関する知識と心構えを共有し、事前の計画等の充実を促す
ため講習会を実施

災害情報等について、住民の理解と避難行動に繋げるための取組みの共有、実践するための情報共有・意見交換を実施

平成29年7月23日洪水時撮影

災害危険区域指定による土地利用規制

ハザードエリアからの移転支援

仙北市
斉内川

秋田市雄和
戸賀沢地区

秋田県

斉内川堤防整備(県)

水田貯留

堤防整備（輪中堤）

水田貯留 (市)

可能な限り迅速に家屋浸水リスクを軽減させる対策（輪中堤）※イメージ図雨水貯留浸透施設(市)

輪中堤

横手川堤防整備(県)

成瀬ダム(国)河道掘削(国)

東成瀬村

土買川
横手川

堤防整備(国)
淀川堤防整備(県)横手市

堤防整備(国)（輪中堤）
土地利用規制・誘導（災害危険区域等）(市)

水害リスクを考慮した
立地適正化計画の展開(市)

大仙市

堤防整備(国)（輪中堤）

排水施設の整備(市)
太平川堤防整備(県)

新城川
太平川

堤防整備(国)（輪中堤）

堤防整備(国)淀川

古川排水施設整備(国)(県)(市)
河道掘削(国)

椿川

草生津川堤防整備(県)上溝川

河道掘削(国)

堤防強化(国)
堤防整備(国)

羽後町

凡例
堤防整備
堤防強化
河道掘削

堤防整備(国)（輪中堤）
堤防整備(国)雨水幹線の整備(市)

まるごとまちごとハザー
ドマップの整備(市)湯沢市

堤防整備(国)河道掘削(国)新波川
河道掘削(国)河道掘削(国)広域避難体制の構築(市)

まるごとまちごとハザー
ドマップの整備(市)

土地利用規制・誘導（災害危険区域等）(市)

旭川堤防整備(県)堤防整備(国)講習会等によるマイ・タイ
ムライン普及促進(市)

上溝川堤防整備(県)ハザードエリアからの移転への支援（防災集団移転等）(市)

講習会等によるマイ・タイ
ムライン普及促進(市)

要配慮者利用施設の避難確
保計画作成の促進(市)

楢岡川堤防整備(県)

河道掘削(国)

堤防強化(国)

堤防整備(国)

堤防強化(国)秋田市
新城川堤防整備(県)詳細次ページ

成瀬ダム 位置図

堤防強化(国)輪中堤

ハザードエリアからの移転への支援(市)マイタイムライン
講習会の開催■グリーンインフラの取り組み

美郷町

河道掘削(国)
土買川堤防整備(県)※対策事業の代表箇所を旗あげしている。

秋田地域メディア連携協議会の設置

水田貯留(県)(町)

新波川堤防整備(県)-1国土交通大臣管理区間

堤防整備(国)
要配慮者利用施設の避難確
保計画作成の促進(町)堰改築(国)
河道掘削(国)※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

雄物川水系流域治水プロジェクト【位置図】～土地利用を考慮して流域一体となった治水対策の推進～■グリーンインフラの取り組み『トミヨ属雄物型などが生息する良好な生息環境を目指して』〇雄物川は、東北地方の一級河川の中でもワンド・たまりが多く存在し、特に地域個体群であるトミヨ属雄物型や本来大河川に生息するが近年では見られなくなったゼニタナゴが現在も生息が確認されるなど、優れた自然環境を有している。
〇魚類の生息環境となる瀬や淵、ワンド・たまりなどの良好な河川環境を保全するなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンイン
フラの取り組みを推進する。
・専門家のアドバイスを踏まえ、重要種の生息・生育環境に配慮しつつ、樹木伐採を実施

位 置 図

モニタリング・「河川水辺の国勢調査」等の環境モニタリング調
査を継続実施・外来種の優先伐採による必要河積の確保堤防防護に必要な幅を確保

玉川ダム 位置図
平水位

米代川

雄物川

湿地環境の創出

鳥類等の生息環境の保全

秋田県

・繁殖時期を避けて、工事を実施
・礫河原・中州の保全◎ 秋田市

魚類等の生息環境の創出・復元・保全・表土復元
・緩い法面勾配での掘削・凹凸を設ける等【全域に係わる取組】
・動植物の生息・生育・繁殖環境の保全
・水質の保全・良好な景観の保全
・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間への連携・支援◆治水対策における多自然川づくり
・生物の多様な生息環境の保全
・連続性の確保

森林整備・治山対策(国)(国研)(県)

連続性の確保

玉川ダム

玉川ダムを活用した
インフラツーリズム

子吉川◆健全なる水循環系の確保
・森林整備・治山対策による水源涵養機能の維持増進

森林整備・治山対策による水源涵養機能の維持増進

・平水位以上の河道掘削を基本
・ワンド・たまり、湧水環境等の魚類等の生息環境を保全

玉川ダム(国)玉川■グリーンインフラメニュー◆自然環境の保全・復元などの自然再生
・ワンド・たまりの再生

砂防施設の整備(国)

仙北市

皆瀬川

◆自然環境が有する多様な機能活用の取り組み
・小学校などにおける環境学習
・玉川ダムを活用したインフラツーリズム
・成瀬ダムを活用したインフラツーリズム

生物の多様な生息環境の保全

斉内川

斉内川堤防整備(県)
生物の多様な生息環境の保全
生物の多様な生息環境の保全

秋田県

水田貯留(県)(町)◆流域治水に資する水田、ため池の保全
・生物の多様な生息環境の保全（水田貯留）

水田貯留 (市)トミヨ属雄物型

生物の多様な生息環境の保全

生物の多様な生息環境の保全
土買川堤防整備(県)

成瀬ダム 位置図

横手川堤防整備(県)

成瀬ダム(国)

生物の多様な生息環境の保全

ゼニタナゴ

美郷町

土買川

成瀬ダムを活用した 東成瀬村
インフラツーリズム

横手川

淀川堤防整備(県)横手市
大仙市
生物の多様な生息環境の保全

秋田市

生物の多様な生息環境の保全

生物の多様な生息環境の保全

楢岡川堤防整備(県)淀川

新城川堤防整備(県)

上溝川堤防整備(県)ワンド・たまりの再生

湯沢市

生物の多様な生息環境の保全

生物の多様な生息環境の保全
新城川

河道掘削(国)

旭川堤防整備(県)上溝川

生物の多様な生息環境の保全
太平川堤防整備(県)

凡例

椿川

河道掘削

新波川

ワンド（玉川５．４ｋ付近）
生物の多様な生息環境の保全
河道掘削(国)

新波川堤防整備(県)
生物の多様な生息環境の保全

草生津川堤防整備(県)
生物の多様な生息環境の保全

羽後町
大臣管理区間※県管理河川の河道掘削箇所では、生物の多様な生息環境の保全に取り組むとともに、堤防整備箇所においても河道掘削を行っていることから、同様の取り組みを行う。

堰改築(国)

治水メニュー

連続性の確保-2-

グリーンインフラ
メニュー

たまり（雄物川１３３ｋ付近）※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

雄物川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】～土地利用を考慮して流域一体となった治水対策の推進～
雄物川では、上流・中流・下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、秋田県、市町村が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。平成29年7月洪水で被災した地区では、集中的に再度災害防止対策を実施する。
【短期】平成29年7月洪水の再度災害防止を図るため、雄物川の中流部（激特）において無堤部解消・堤防嵩上げ、河道掘削等を実施する。加えて、安全なまちづくりのための土地利用規制・誘導の推進や水害リスク空白域の解消に努めるとともに、住民の避難行動を促す河川情報の充実を図る。
【中期】流域全体の安全度向上を図るため、成瀬ダムの完了を図り、さらに、上流部から中流部の堤防整備・河道掘削を行うとともに、下流部では古川流域の総合的治水対策事業により排水機場等の整備を行う。また、安全なまちづくりのための立地適正化計画の見直しや危機管理型水位計等の設置及び広域避難体制の構築を図る。
【中 長 期】市街地の資産集積等の重要度を考慮し、中流部の河道掘削を行うとともに流域全体で堤防強化対策を実施し安全度向上を図るほか、主に上流域で実施している砂防施設の整備
や森林整備・治山対策を一層推進する。さらに、マイ・タイムラインの作成やまるごとまちごとハザードマップなどの取組により、改めて地域住民の防災意識の向上を図る。

【ロードマップ】※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。
区分

対策内容

実施主体

H29.7洪水の再度災害防止を目的に特に雄物川の中流部を守るための
堤防整備及び河道掘削

秋田河川国道事務所、湯沢河川
国道事務所、秋田県流域全体の安全度向上を図るための堤防整備及び河道掘削、堤防強化

秋田河川国道事務所、湯沢河川
国道事務所、秋田県

成瀬ダム建設成瀬ダム工事事務所

山田堰の改築湯沢河川国道事務所

氾濫をで 砂防施設の整備
きるだけ
防ぐ・減ら 下水道等の排水施設・雨水幹線の整備
すための対策
排水ポンプ車配備

秋田河川国道事務所、秋田県、市
町村 等

水田貯留（支援含む）

東北農政局、秋田県、市町村 等

森林整備・治山対策

東北森林管理局、秋田県、森林整
備センター

雨水貯留浸透施設

市町村 等

土地利用規制・誘導（災害危険区域等）

市町村 等

堤防整備・河道掘削

山田堰改築完成（湯沢河川国道事務所）

堤防強化

直轄砂防事業の概成（湯沢河川国道事務所）

排水ポンプ車配備（大仙市）
排水機場等の整備完了（古川流域の総合的な治水対策）

市町村 等

メディアとの連携による洪水情報の提供、講習会等によるマイ・タイムライン普及促進、要配慮者利用施設の避難確保計画の促進

国土交通省関係事務所、秋田県、
市町村 等

浸透型雨水貯留施設（大仙市）
防災集団移転（大仙市・短期）

災害危険区域の指定（秋田市・大仙市）
土地利用規制に伴う移転支援（秋田市）
立地適正化計画の見直し（横手市）

メディアとの連携による洪水情報の提供、要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
広域避難体制の構築

秋田県、市町村 等
秋田河川国道事務所、湯沢河川
国道事務所、秋田県、市町村

まるごとまちごとハザードマップの整備、水害リスク空白地帯の解消

東北地方整備局、市町村 等

ワンド・たまりの再生

湯沢河川国道事務所

森林整備・治山対策による水源涵養機能の維持増進

東北森林管理局、秋田県、森林整備センター

生物の多様な生息環境の保全

秋田河川国道事務所、湯沢河川
国道事務所、秋田県

気候変動を
踏まえた
更なる対策
を推進

水田貯留（秋田県・大仙市・美郷町）

市町村 等

水害リスクを考慮した立地適正化計画の展開

グリーンイ 連続性の確保
ンフラの取組
小学校などにおける環境学習

雄物川流域全体

雄物川上流部・中流部
成瀬ダム完成（成瀬ダム工事事務所）

市町村 等
国、秋田県、東北電力(株)、土地
改良区

被害の軽
減、早期 広域避難体制の構築
復旧・復興のため 危機管理型水位計、河川監視カメラの設置・増設の対策

雄物川中流部

湯沢河川国道事務所、秋田県

利水ダム等15ダムにおける事前放流等の実施

被害対象
を減少さ
ハザードエリアからの移転支援（防災集団移転 等）
せるため
の対策

工程
中期
中長期
雄物川河川激甚災害対策特別緊急事業完成（秋田河川国道事務所・湯沢河川国道事務所）

短期

マイ・タイムラインの普及促進

危機管理型水位計、河川監視カメラの設置・増設
水害リスク空白域の解消

まるごとまちごとハザードマップの整備

ワンド・たまりの再生
森林整備・治山対策による水源涵養機能の維持増進
生物の多様な生息環境の保全
連続性の確保

湯沢河川国道事務所
国土交通省関係事務所

小学校などにおける環境学習

玉川ダムを活用したインフラツーリズム

玉川ダム管理所

玉川ダムを活用したインフラツーリズム

成瀬ダムを活用したインフラツーリズム

成瀬ダム工事事務所

生物の多様な生息環境の保全(水田貯留)

東北農政局、秋田県、市町村 等

成瀬ダムを活用したインフラツーリズム
生物の多様な生息環境の保全（水田貯留）-3-【事業費（ R2年度以降の残事業費） 】
■河川対策
全体事業費
対策内容

約２，６８０億円 ※1
河道掘削、堤防整備、堤防強化、
成瀬ダム建設、堰改築 等

■砂防対策
全体事業費
対策内容

約３５０億円砂防施設の整備■下水道対策全体事業費
対策内容

約６０億円 ※3
下水道等の排水施設、雨水幹線の整備※1：直轄及び各圏域の河川整備計画の残事業費を記載※2：直轄砂防事業の残事業費を記載（岩手県側含む）※3：各市町における下水道事業計画の残事業費を記載

※2
等

等

雄物川水系流域治水プロジェクト【事業効果（国直轄区間）の見える化】～土地利用を考慮して流域一体となった治水対策の推進～
短期整備（５カ年加速化対策）効果：

進捗と効果（R4.3版）

河川整備率 約４４％→約６３％〇雄物川中流部の河川激甚災害対策特別緊急事業がＲ４に完了することで、平成29年7月洪水と同規模の洪水に対して、家屋の浸水被害を防止することが可能となる。
実施箇所・対策内容
5ヵ年加速化メニュー：赤字
整備計画残メニュー ：緑字⑪成瀬川右岸～弁天
堤防強化
L=4.0km

下流部

100%

④湯沢

100%

⑤小山

湯沢市

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
（国）

堤防整備
1%→ 100%100%⑥黒瀬、椿川、平尾鳥、種沢、女米木、左手子、新波、福部羅、正手沢、強首、寺館大巻、岩瀬湯野沢、中村芦沢、
刈和野、宇留井谷地、西板戸、楢岡川

中流部激特事業が完了

28%

100%

100%
11%

⑦館合、鳥屋場⑧羽後、柳田、山田、酒蒔、雄勝左岸、三関

100%
100%

⑨神宮寺、南外

100ｋ⑧羽後～三関堤防整備
L=16.3km

羽後町

中流部②

堤防強化
7%→ 100%⑧羽後～三関堤防整備
L=16.3km

堰改築
0%→100%上流部

短期※外水氾濫のみを想定したものである。

⑩丸子川、横手川、大曲左岸

100%⑪成瀬川右岸、弁天

100%
100%

⑫山田頭首工（堰）山田頭首工（堰）の改築が完了※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

※外水氾濫のみを想定したものである。
※国直轄事業の実施によるものである。

湯沢市

横手市

湯沢市

横手市

大仙市

大仙市
羽後町

羽後町

中流部において高頻度での浸水面積が減少
凡 例

高頻度（1/10）
秋田市

100%
100%

③矢神

⑫山田頭首工
堰改築
N=1基

③矢神
河道掘削
V=3万m3

中流部①▼成瀬ダム完了

100%
53%②黒瀬、女米木、左手子、新波、大仙、神宮寺

80ｋ⑥黒瀬～楢岡川
堤防整備
L=47.0km

雄物川

中長期（R13～R24年）

河道掘削
21%→ 100%④湯沢
河道掘削
V=60万m3

20ｋ⑥黒瀬～楢岡川【激特】
堤防整備
L=47.0km

中期（R8～R12年）

Ｒ３①新屋、仁井田、小山⑨神宮寺～南外
堤防強化
L=3.9km

40ｋ

区間

関連事業

横手市

0ｋ

対策内容

【５ヶ年加速化対策】
短期（R2～R7年）⑦館合～鳥屋場
堤防整備
L=2.0km

60ｋ

⑤小山
堤防整備
L=3.0km①新屋～小山河道掘削
V=49万m3

現在

区分

美郷町

大仙市

②黒瀬～神宮寺
河道掘削
V=351万m3

秋田市

工程⑩丸子川～大曲左岸
堤防強化
L=6.9km

注：外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。

中頻度（1/50）【短期整備完了時の進捗】①新屋、仁井田、小山 河道掘削
0％→100％②黒瀬、女米木、左手子、新波、大仙、神宮寺 河道掘削
0％→53％⑥

中低頻度（1/100）

0％→100％⑥秋田市

中高頻度（1/30）

堤防整備（中流部激特事業）

堤防整備

低頻度（1/150）
想定最大規模-4-

0％→28％⑦
河道掘削
0％→100％⑫山田頭首工（堰） 堰改築
0％→100％※浸水範囲は、今後の調査・検討や対策内容等により変更となる場合がある。

雄物川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】～土地利用を考慮して流域一体となった治水対策の推進～
戦後最大洪水等に対応した河川の整備（見込）

整備率：６３％（概ね５か年後）

農地・農業用施設の活用

４市町村（令和４年度末時点）

流出抑制対策の実施

山地の保水機能向上および土砂・流木災害対策

治山対策等の実施箇所

１施設

立地適正化計画における防災指針の作成

２１箇所

１市町村

（令和４年度実施分）（令和３年度実施分）

砂防関連施設の整備数

３施設（令和４年12月末時点）（令和４年度完成分）※施行中

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
流域の雨水貯留機能の向上
・水田貯留（田んぼダム）のさらなる拡大：秋田県、大仙市

農業関係者への説明会実施状況

洪水浸水想定区域

２０河川（令和４年９月末時点）※一部、令和４年３月末時点

内水浸水想定区域

１団体（令和４年９月末時点）

１０施設

被害対象を減少させるための対策
水害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫
・災害危険区域の指定：秋田市
秋田市では堤外地
での浸水被害を防止するため、建築基準法第３９条の規定に基づき令和3年6月1日に災害危険区域を指定し、住居用建築
物の建築を制限している。

意見交換会実施状況

秋田県では、普及・拡大に向け、各実証地区関係者による意見交換会を開催し、取組状況や課題等について共有を図っているほか、実証状況や取り組み農家の声などを掲載した「田んぼダム通信」を発行している。【住民参画に向けた取組】

避難のためのハザード情報の整備

高齢者等避難の実効性の確保

洪水
避難確保
計画
土砂

６２６施設
８６施設

（令和４年９月末時点）
個別避難計画７市町村（令和４年1月1日時点）

被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策
避難体制等の強化（自主防災組織の設置）
・湯沢市防災士の会（R2年度設立）による防災・減災の士気向上に資するための活動：湯沢市※令和4年9月1日追加指定
秋田市災害危険区域図

・防災指針の策定（立地適正化計画の改定と強化）：横手市

田んぼダム通信

大仙市ＨＰ（田んぼダム募集頁）

大仙市では取り組みへの参加を促すため防災部門と農林部門が協力し農業関係者へ説明会を積極的に実施している。また、市ホームページにおいても募集頁を設け周知を行っている。結果、田んぼ
ダム実施（実証）面積を拡大している。【住民参画へ向けた取組】

湯沢市防災士の会 研修実施状況

湯沢市では、大規模災害に備える体制づくりを整備する必要があ
り、市民への防災知識の普及及び地域防災力の向上を図り、安全・
安心なまちの実現を目指すため、市内在住の防災士による組織の設立に向けた取り組みを進め、令和３年２月１０日に湯沢市防災士の会を発足しました。
本会（防災士の会）では、防災士の活動の外、防災・減災のスキル向上に資する活動を行うこととしており研修を実施しております。

立地適正化計画（防災指針の検討イメージ）

横手市では降雨確率年の見直しにより浸水想定区域が拡大したことから、立地適正化計画で設定していた都市機能・居住誘導区域の見直しと防災指針を策定した。立地適正化計画と整合性を図りつつ横手市地域防災計画の改定中。（令和5年3月末完成予定）-5-【令和3年度の研修内容】①防災リーダーの必要性とその役割、地震災害の対応について、耐震について②避難所の開設・運営について③避難所の開設・運営について（実技）④上級救命講習（実技）⑤自主防災活動訓練指導マニュアルについて、自主防災組織における防災訓練の考え方について⑥マイ・タイムライン講習会⑦風水害・土砂災害への対応について⑧豪雪・雪崩の対応について⑨ロープワーク（実技）雄物川水系流域治水プロジェクト【位置図（詳細版１／３）】
砂防施設の整備(国)(県)

グリーンインフラの取り組む（直轄砂防事業（国）：連続性の確保

排水ポンプ車配備(市)
利水ダム等15ダムにおける事前放流等の実施、体制構築(国)(県)(東北電力(株))(土地改良区)ほか
森林整備・治山対策(東北森林管理局、秋田県、森林整備センター)
水田貯留 (県)(市･町)
雨水貯留浸透施設 (市)土地利用規制・誘導（災害危険区域等）(市)
ハザードエリアからの移転支援（防災集団移転等）(市)
水害リスクを考慮した立地適正化計画の展開(市)

大深ダム（利）事前放流

メディアとの連携による洪水情報の提供（国）（県）講習会等によるマイ・タイムライン普及促進(市)
要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進(市・町)

直轄砂防事業(国)

広域避難体制の構築(市)

直轄砂防事業(国)危機管理型水位計、河川監視カメラの設置・増設(国)まるごとまちごとハザードマップの整備(市)
玉川ダム(国)

水害リスク空白域の解消(国)秋田県

旭川堤防整備（県）

旭川ダム（県）
鎧畑ダム（県）
仙北市
砂防事業（県：急傾斜）

新城川
旭川

新城川堤防整備（県）太平川堤防整備（県）

草生津川

玉川

三内川

草生津川堤防整備（県）

太平川
岩見川

秋田市
砂防事業（県）

協和ダム（県）

猿田川

雨水幹線の整備（秋田市）（県）（秋田市）

院内川堤防整備（県）院内川

淀川

河道掘削(国)

砂防事業（県）

桧木内川

岩見ダム（県）

刺市川

大仙市

古川

刺市川堤防整備（県）

夏瀬ダム（利）事前放流

桧木内川堤防整備（県）

神代ダム（利）事前放流
岩見川河道掘削（県）
緊急避難位置(国)水源林造成事業地(国研)-6※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

雄物川水系流域治水プロジェクト【位置図（詳細版２／３）】
秋田市

ため池補強（仙北市）
砂防事業（県）

緊急避難位置(国)淀川

入見内川堤防整備（県）

河道掘削(国)

砂防事業（県）
砂防事業（県：急傾斜）
仙北市

入見内川
椿川
玉川

淀川堤防整備（県）
河道掘削(国)

玉川堤防整備（県）堤防整備(国)河道掘削(国)

斉内川

堤防整備（輪中堤） (国)斉内川堤防整備（県）土買川

丸子川流域水害対策事業（大仙市）

土買川堤防整備（県）

堤防整備(国)
新波川堤防整備（県）

新波川

河道掘削(国)川口川河道掘削（県）
川口川

堤防整備(国)防災集団移転(市)水田貯留（大仙市）
楢岡川

楢岡川堤防整備（県）

南外ダム（利）事前放流

水田貯留 （県）（美郷町）

堤防強化(国)
大仙市

福部内川

丸子川河道掘削（県）一丈木ダム（利）事前放流

美郷町

河道掘削(国)

丸子川

福部内川堤防整備（県）
堤防強化(国)

金沢ダム（利）事前放流

砂防施設の整備(国)(県)

雨水貯留浸透施設(市)

横手川堤防整備（県）排水ポンプ車配備(市)
利水ダム等15ダムにおける事前放流等の実施、体制構築(国)(県)(東北電力(株))(土地改良区)ほか

上溝川堤防整備（県）上溝川

七滝川河道掘削（県）

森林整備・治山対策(東北森林管理局、秋田県、森林整備センター)

七滝川

上法寺川河道掘削（県）上法寺川

水田貯留 (県)(市･町)

横手市
砂防事業（県）
砂防事業（県：急傾斜）

大松川ダム（県）
横手川

松川

堤防整備(国)

相野々ダム（利）事前放流

雨水貯留浸透施設 (市)土地利用規制・誘導（災害危険区域等）(市)

河道掘削(国)ハザードエリアからの移転支援（防災集団移転等）(市)
水害リスクを考慮した立地適正化計画の展開(市)

堤防整備(国)メディアとの連携による洪水情報の提供（国）（県）講習会等によるマイ・タイムライン普及促進(市)

羽後町

要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進(市・町)

堤防強化(国)広域避難体制の構築(市)水源林造成事業地(国研)

危機管理型水位計、河川監視カメラの設置・増設(国)まるごとまちごとハザードマップの整備(市)水害リスク空白域の解消(国)-7※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

雄物川水系流域治水プロジェクト【位置図（詳細版３／３）】

西馬音内川河道掘削（県）横手市
堤防強化(国)
砂防事業（県）
砂防事業（県：急傾斜）

西馬音内川
田沢川

田沢川河道掘削（県）姉倉沢川

堤防整備(国)姉倉沢川堤防整備（県）

白子川

羽後町

東成瀬村

白子川河道掘削（県）河道掘削(国)
堰改築(国)

堰改築(国)
皆瀬川

板戸ダム（県）河道掘削(国)

皆瀬ダム（県）

堤防整備(国)

宇留院内川

湯沢市
砂防事業（県）

高松川
役内川

砂防施設の整備(国)(県)
排水ポンプ車配備(市)成瀬ダム(国)

宇留院内川河道掘削（県）
高松川河道掘削（県）水源地
松川

役内川河道掘削（県）

利水ダム等15ダムにおける事前放流等の実施、体制構築(国)(県)(東北電力(株))(土地改良区)ほか
森林整備・治山対策(東北森林管理局、秋田県、森林整備センター)
水田貯留 (県)(市･町)
雨水貯留浸透施設 (市)土地利用規制・誘導（災害危険区域等）(市)
ハザードエリアからの移転支援（防災集団移転等）(市)
水害リスクを考慮した立地適正化計画の展開(市)メディアとの連携による洪水情報の提供（国）（県）講習会等によるマイ・タイムライン普及促進(市)
要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進(市・町)
広域避難体制の構築(市)
危機管理型水位計、河川監視カメラの設置・増設(国)水源林造成事業地(国研)

まるごとまちごとハザードマップの整備(市)水害リスク空白域の解消(国)グリーンインフラの取り組む（堰改築（国）：連続性の確保-8※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

雄物川水系流域治水プロジェクト①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策-9※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
秋田県

流下能力不足の解消～堤防整備・河道掘削等の確実な推進～
雄物川中流部（特に椿川地点から玉川合流点までの区間）では、一部狭隘部や無堤区間が多く存在し、氾濫被害が頻発
雄物川上流部は、暫定堤防が多く流下能力が低い状況
位置図

防災対策の取組の方向性
下流部（河口～椿川）桧
木

旭川ダム

海

秋田市

鎧畑ダム

仙北市
田沢湖

岩見ダム

岩
見
川

本

物川
旧雄

日

玉川ダム

内
川

協和ダム

中流部①
（椿川～玉川合流点）

淀川

椿川

河川整備計画に基づき、前期整備として中流部における当面の整備目標を平成29年7月洪水規模とし、堤防未施工区間等において緊急的に整備を実施中
併せて、下流への流量増に対応するため、下流部の河道整備を実施中

玉川

強首地区

戸賀沢地区（輪中堤）

銅屋地区（輪中堤）

土買川

大仙市

南外ダム

楢
岡
川

美郷町

物

大松川ダム

大沢川

雄

川

横手市
川
音内
西馬

皆
瀬
川

羽後町

川
役内

高

松

上流部
（皆瀬川合流点～上流）

雄物川

雄物川
雄物川

東成瀬村
成
瀬
川
皆瀬ダム

整備状況（R4年11月）

整備状況（R4年12月）

整備状況（R4年10月）

成瀬ダム

川

湯沢市

過去の災害における被害状況
刈
和
野

戸賀沢陸閘
（施工中）

川

大納
川

銅屋排水樋門（概成）

中流部②（玉川合流点～皆瀬川合流点）

大沢川樋門
（完成）

手
横

雄物川沿川市町村
・秋田市
・大仙市
・横手市
・湯沢市
・羽後町

丸子川

整備事業メニュー：堤防量的整備：堤防質的整備：河道掘削箇所：輪中堤整備箇所

堤防の現況：計画断面堤防：整備必要区間：未施工

雄物川水系河川整備
計画整備箇所位置図

平成29年7月24日（月）10時頃撮影
中村芦沢地区

寺館大巻地区

寺館大巻地区

大沢川樋門

中村芦沢地区
峰吉川●平成29年7月洪水（雄物川流域）
・全壊戸数3戸、半壊戸数43戸
・浸水家屋590戸、床下浸水1471戸
・農地・道路等冠水 （秋田県総合防災課調べ）

雄物川-10※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

成瀬ダム工事事務所

洪水調節施設の設置～成瀬ダムの建設～
位置図

雄物川沿川の洪水被害の軽減、水需要への対応や渇水被害の軽減を図る
ため、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水の補給、水道用
水の供給、発電を目的に成瀬ダムの建設を推進します。

米代川

東成瀬村
雄物川

子吉川

成瀬ダム

洪水調節

洪水調節の概要
成瀬ダムの諸元
河川名：雄物川水系成瀬川
ダム高：114.5m
堤頂長：755.0m
総貯水容量：7,850万m3
湛水面積：2.26km2
集水面積：68.1km2
洪水調節：自然調節方式
流量：460m3/s→50m3/s

洪水時最高水位［EL 527.8m］
洪水調節容量［1,900万m3］
平常時最高貯水位［EL 518.6m］

台形CSG
ダム

利水容量
利水容量［5,600万m3］

堆砂容量

成瀬ダムで460m3/秒の内410m3/秒を調節します。

成瀬ダム施工状況

過去の災害における被害状況
原石山

左岸

成瀬ダム完成イメージ

ダム本体建設中右岸

堤体打設仮設備

平成２９年７月２３日出水状況-11-

令和5年10月31日撮影
2020.10.28 撮影※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

湯沢河川国道事務所

流下能力不足の解消～山田頭首工の改築～
雄物川上流部にはかんがい用水を取水するための４つの固定堰が存在し、洪水時には流下断面阻害による堰上げが発生（現在までに３堰の改築を実施）
流下阻害となっている固定堰（山田頭首工）の改築を実施し、河積を確保
位置図

防災対策の取組の方向性
洪水時には、雄物川上流部の４つの固定堰周辺において、流下断面阻害による堰あげが発生
・S62.8洪水 固定堰の堰上げによりHWLを超過、大久保堰上流で浸水家屋45戸
・H16.7洪水 幡野弁天頭首工でHWLを超過 ・H25.7洪水 山田頭首工で施設被害が発生
これまで３堰の改築を実施済
・大久保堰は改築済み（平成18年完了）
・湯沢頭首工と幡野弁天頭首工を湯沢統合堰に統合（平成23年完了）

過去の災害における被害状況

平成30年12月の雄物川河川整備計画（第2回変更）において、山田頭首工を改築対象固定堰
として位置づけ●昭和62年8月洪水（雄物川流域）
・床上浸水534戸、床下浸水1,040戸
・農地・道路等冠水 （秋田県総合防災課調べ）

令和元年度に用地調査に着手、令和２年度に事業用地の取得に着手
令和４年度は用地取得の他、樹木伐採、河道掘削を実施
R4着手前

R4着手後

改築イメージ

現：山田頭首工（固定堰）

雄物川

堤防

平成16年7月洪水時
山田頭首工右岸上流（雄物川107.2k付近）-12-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

湯沢河川国道事務所

土石流や土砂・洪水氾濫等の土砂災害への対策～砂防堰堤等整備の確実な推進～秋田駒ヶ岳等の活火山を有する八幡平山系では脆弱な地質による土砂災害が頻発
土石流災害や洪水・土砂氾濫被害等から山麓部周辺の集落や温泉、スキー場などの観光施設や、社会経済活動を担う重要交通網（国道46号、秋田新幹線など）を保全
位置図

防災対策の取組の方向性

上流域の渓床勾配は1/30以上の急流河川であり、土砂の流下が著しい地形的条件
八幡平山系は急峻な地形を呈し、秋田駒ヶ岳等の火山噴出物が広く分布する荒廃地域であり、非常に崩れやすい地質構造
活火山である秋田駒ヶ岳の近年の火山噴火活動周期は約40年。前回噴火した女岳の北東斜面で樹木の枯死域が拡大傾向にあることが確認されるなど、火山噴火の危険性が高まっている。
砂防堰堤等を中心とした施設整備により、火山活動による荒廃や噴火に伴う降灰後の降雨に起因する土石流や土砂・洪水氾濫などの土砂災害を防止・軽減。
昭和45年の火山噴火（噴火口:女岳）

過去の災害における被害状況

噴火状況●平成25年8月9日発生災害
・死者6名、重軽傷者2名、家屋全半壊6棟等
・農地・道路等の土砂・洪水氾濫
平成25年度の供養佛沢における土石流（発電所水槽）秋田駒ヶ岳（水圧鉄管）

約360m

市道先達線

約40m

現在までの整備箇所（代表例）

東北電力㈱
先達発電所

保全集落

土石流
氾濫範囲

国道３４1号

先達川・近年は平成28年3月12日～14日
にかけて火山性の地震が増加
・平成29年9月14日にも火山性地震が227回/日と気象庁の観測開始以降最多を記録-13-

供養佛沢砂防堰堤（H26完成）

供養佛沢※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
氾濫被害を減少させるための対策

秋田県

土砂災害対策 砂防事業（砂防堰堤工：前田沢）
位置図

前田沢は、秋田県内陸南部の横手市大森町八沢木に位置し、平成7年8月豪雨により土石流が発生し、県道（第三次緊急輸送道路）まで達した。 渓岸侵食及び山腹崩壊により、不安定土砂や倒木が多く堆積しており融雪時・豪雨時には土石流発生の恐れがある。 氾濫想定区域内には、人家等の他に県の第三次緊急輸送道路や避難所として利用される公民館が含まれる。
本事業は、人家及び要配慮者利用施設等を保全するため、砂防堰堤工を整備し、土石流災害から民生の安定を図るものである。

至 大仙市

箇所概要
○保全対象 人家 27戸、公民館（避難所）、寺社 1棟、県道 605m、市道 160m
○実施内容 砂防堰堤2基、渓流保全工544m、山腹工410m2
森子橋

子吉川

▲

▲

県道湯ノ又前田線
渓流保全工
L=572m▲

県道横手大森大内線▲

至 由利本荘市

▲

楢岡川

前田沢
（横手市大森町八沢木）

至 横手市

避難所（公民館）-14※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
氾濫被害を減少させるための対策

秋田県

土砂災害対策 急傾斜地崩壊対策事業（愛宕）
位置図

森子橋

子吉川

愛宕は、秋田県内陸南部の横手市に位置し、保全対象の人家7戸を含む、がけ高50m、勾配57°の急傾斜地である。保全対象には、地域防災計画の避難所に指定されている横手南小学校が含まれる。
既往に発生した崩壊・変状規模に対しては、斜面法尻部に設置されている既設落石防護柵により十分対応可能であったが、経年的に露岩面の風化が進行し続けており、上方斜面からの大規模な崩壊が懸念されている。また、小落石や小崩壊の発生を繰り返すことで根元の露出した不安定な樹木の倒木を助長し、倒木の際に斜面表層部の土砂や岩塊を巻き込んで崩落する恐れがある。
これらのことから、住民の生命と財産を守るとともに、安全で安心できる地域とする
ため対策を行うものである。

箇所概要
滝沢橋
○保全対象：保全人家15戸、小学校（避難場所）、市道羽黒6号線○実施内容：落石防護網工A=18,860m2
森子橋

子吉川

愛宕地区
（横手市睦成）-15※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
氾濫被害を減少させるための対策

秋田県

土砂災害対策 砂防事業（砂防堰堤工：上杉ノ沢）
位置図

上杉ノ沢
（仙北市西木町桧木内 地内）

上杉ノ沢は、秋田県南部の仙北市に位置し、保全対象として人家6戸、桧木内小学校（避難所）、
市道を含む土石流危険渓流である。流域内は土砂や流木等が堆積する不安定な状況であり、今後の豪雨等により、土石流が発生した場合、下流人家、桧木内小学校（避難所）、市道が被災すると恐れがある。このため、砂防堰堤工等を整備し、土石流災害から民生の安定を図ることが目的である。
市立桧木内中学校（グラウンド）流域全景

430-Ⅰ-020 上杉ノ沢
告示番号 第346号

市立桧木内小学校○箇所概要
保全対象：仙北市立桧木内小学校【要配慮者利用施設】
人家6戸
実施内容：砂防堰堤 １基
渓流保全工 ７６．３m

森子橋

子吉川

砂防堰堤工（一般図）

取付水路
L=47.0m
仙北市立桧木内小学校

渓流保全工
L=76.3m

透過型砂防堰堤
H=7.0m L=35.0m
渓流状況

渓流内荒廃状況-14-

仙北市立桧木内小学校-16-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
氾濫抑制対策として排水路・排水機場の整備～古川の総合的な治水対策～
古川の流域では、近年、平成２５年、平成２９年、平成３０年５月と浸水被害が発生
治水協議会にて市、県、国が共同で被害軽減を検討し、各機関が担う役割を決定
排水機場、樋門、ポンプ等を各機関で設置を担い氾濫の抑制を図る
位置図

防災対策の取組の方向性

道路冠水警報ユニット

過去の災害における被害状況-17-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

河川管理者
ダム管理者
関係利水者

ダムの有効活用～事前放流（既存ダムの洪水調節機能の強化）～
令和元年１２月１２日に定められた「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」を踏まえ、雄物川水系にある１５ダムと令和２年５月２９日に「治水協定」を締結。
緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するため、利水者の協力のもと利水容量を活用して洪水調節容量を確保するための事前放流を実施。
防災対策の取組

治水協定を締結したダム一覧
水系

雄物川

ダム名

管理者

河川名

玉川

東北地方整備局

玉川

皆瀬

秋田県

皆瀬川

鎧畑

秋田県

玉川

旭川

秋田県

旭川

岩見

秋田県

三内川

板戸

秋田県

皆瀬川

協和

秋田県

淀川

大松川

秋田県

松川

夏瀬

東北電力（株）玉川

神代

東北電力（株）玉川

相野々

秋田県南旭川水系土地改良区

横手川

大深

秋田県

玉川

南外

大仙市

西の又川

金沢

秋田県仙南土地改良区

中の目川

一丈木

秋田県仙北平野土地改良区

赤倉川【事前放流イメージ図】

多目的ダムの場合

利水ダムの場合-18- ※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

県
美郷町

水田がもつ水を貯める機能を最大限活用～田んぼダム～
水田の排水口への堰板の設置等による流出抑制（いわゆる「田んぼダム」）によって、下流域の洪水被害リスクを低減する取組を実施
令和元年度からは「田んぼダム」等による営農への影響や洪水被害軽減等を調査・検証を実施
位置図

防災対策の取組の方向性
流域治水の取組の一つとして田んぼが元々持っている水を貯める機能を利用し、大雨の際に一時的に田んぼに水を貯め、ゆっくりと排水することで農地や市街地の洪水被害を軽減しようという取り組みが開始
河川上流域の農営者が地域共同で取り組む「田んぼダム等」の取組は、下流域の氾濫をできるだけ軽減できる対策として期待
平面図

秋田県美郷町畑屋中央地区では、令和元年度に１haで水位調整板を設置し「田んぼダム」による営農への影響等がないか調査を実施
その結果、特段の影響がないことから、令和２年度は１０haで「田んぼダム」に取り組みつつ、令和３年度からは自動給排水システムにより全自動で水管理を行うスマート農業を組合わせた「スマート田んぼダム」も加え、実証事業を開始
雄物川沿川の市街地の近傍や上流域においては、広大な水田が存在しており、洪水被害軽減に大きな効果が期待

対象区（通常）3.5ha

過去の災害における被害状況

スマート
田んぼダム
9.0ha
田んぼダム
10.2ha●平成29年7月洪水（雄物川流域）
・全壊戸数3戸、半壊戸数43戸
・浸水家屋590戸、床下浸水1471戸
・農地・道路等冠水 （秋田県総合防災課調べ）
田んぼダムの仕組み

田面水位状況

設置状況①用水側

スマート田んぼダムの仕組み

給排水ゲート開閉状況

水位系

丸子川

用水用スマートゲート

通常時

通常時

設置状況②排水側

美郷町畑屋中央地区

雄物川浸水想定区域図（想定最大規模）

タイムズカメラ-19-

降雨時

排水用スマートゲート

降雨時※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

県
美郷町

水田がもつ水を貯める機能を最大限活用～田んぼダム～
水田の排水口への堰板の設置等による流出抑制（いわゆる「田んぼダム」）によって、下流域の洪水被害リスクを低減する取組を実施
令和元年度からは「田んぼダム」等による営農への影響や洪水被害軽減等を調査・検証を実施
位置図

田んぼダム等効果検証：途中経過（令和４年度）
美郷町畑屋中央地区で行われている田んぼダムやスマート田んぼダムの取組では、令和３年度の降雨データを活用し、「対照ほ場（通常のほ場）」、「従来田んぼダム」、「スマート田んぼダム」の実証データを比較すること
で、①「排水量のピークカット効果」、②「スマート田んぼダムでは自動排水栓により一斉落水（排水）し、一時的に雨水を貯水（貯留）する効果」が確認

過去の災害における被害状況●平成29年7月洪水（雄物川流域）
・全壊戸数3戸、半壊戸数43戸
・浸水家屋590戸、床下浸水1471戸
・農地・道路等冠水 （秋田県総合防災課調べ）

丸子川

美郷町畑屋中央地区

雄物川浸水想定区域図（想定最大規模）-20-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

県
大仙市

水田貯留～田んぼダム～（住民参加に向けた取組）
水田の活用（一時的に雨水貯留）により下流域の湛水被害リスクを低減する流域治水の取組を推進
令和３年度から取り組みへの参加を促すため農業関係者へ説明会を実施（大仙市）
令和５年度末に「仙北地域田んぼダム推進協議会」を設立。周辺地域を含めた下流域の浸水被害を軽減する効果が期待される「田んぼダム」の取り組みを普及拡大（秋田県）
流域治水の取組の一つとして田んぼが元々持っている水を貯める機能を利用し、大雨の際に一時的に田んぼに水を貯め、ゆっくりと排水すること
で農地や市街地の洪水被害の軽減につなげる取組を開始
農業者が地域共同で一定要件以上「田んぼダム」に取り組む場合、農林水産省の多面的機能支払交付金により支援
秋田県

大仙市

令和３年度、県内のほ場整備実施中の10地区に田んぼダム実証モ
デル地区を設置し、効果や課題等を検証。このうち１地区では、従来型に加え、自動給排水システムを用いたスマート田んぼダムの実証田を設置し、効果の比較・検証等を行っている。
普及・拡大に向け、各実証地区関係者による意見交換会を開催し、取組状況や課題等について共有を図っているほか、実証状況や取り組み農家の声などを掲載した「田んぼダム通信」を発行している。
県では引き続き、効果や課題を調査するとともに、市町村や土地改良区等と連携のもと、調査結果や先進事例、支援措置などを紹介し、農家の理解を得ながら、普及に努めていくこととしている。

大仙市では近年甚大化する大雨災害への対策の一つとして、田んぼダムによる水害対策を推進している。
田んぼダムの実施に向けた説明会
取り組みへの参加を促すため防災部門と農林
相手方
実施月日
R3.4.12
部門が協力し農業関係者へ説明会を実施し、 中仙南部地域
花館地区
R3.4.16
市のホームページにも募集事項を設けている。 大曲地域
仙北地域 高梨地区
R3.4.26◀ 説明会
開催状況◀ 田んぼダム通信
▼
番号

発行日

第１号

２０２１．５．２４

第２号

２０２１．６．２９

第３号

２０２１．８．１１

第４号

２０２１．１１．９
水位調整板

-21-

水位調整板設置状況

R3.4.26
R3.4.27
R3.4.28
R3.5.24
R3.6.7R3.6.23
R3.6.23
大仙市
R3.6.29ＨＰ
太田地域
R3.6.30▼
R3.7.2R3.7.8
仙北地域 横堀地区
R3.7.10
中仙地域
R3.7.13
仙北地域 堀坂地区
R3.7.21
仙北地域 川戸賀地区
R3.7.24
仙北地域 荒巻地区
R3.8.7仙北平野土地改良区
R3.12.8
仙北平野土地改良区
R3.12.15
神岡地域
R3.12.15
降雨後の排水状況（貯留効果確認）
花館財産区
R4.4.22
降雨後の排水状況（貯留効果確認）
協和地域 下淀川地区
R4.5.9
大曲地域
仙北地域 横堀、堀坂地区
大曲地域
田沢疎水土地改良区
中仙地域
大曲土地改良区
中仙地域※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

国（東北森林管理局）（国研）森林研究・整備機構森林整備センター
秋田県○森林の整備及び保全
・森林整備：適切な森林整備を行うことにより、森林の水源かん養機能と土砂流出防止機能が向上し、雄物川の流域治水を促進します。
・路網整備：森林整備を促進するための基盤となる路網整備を行います。
・治山：渓間工、山腹工、地すべり防止工等を実施し、崩壊地の復旧や流出土砂の抑制などにより、雄物川の流域治水を促進します。
森林整備のイメージ

東北森林管理局の整備区域
国有林（図の赤枠内緑色部分）

森林研究・整備機構森林整備センターの整備区域
水源林造成事業地（図の赤枠内黄緑部分）

植栽

下刈

間伐

路網整備のイメージ

林道

林業専用道

森林作業道

治山のイメージ＊水源林造成事業地
奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない箇所

秋田県の整備区域：民有林全域＊路網整備（林道、林業専用道）と治山は事業主体として整備します。
森林整備（森林作業道を含む）は、適切な取組に対して、森林環境保全整備事業により支援します。

渓間工

山腹工

地すべり防止工-22※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

大仙市

空き家跡地を活用した浸透型雨水貯留施設整備による内水対策
令和２年９月４日、大曲観測所において５４mm/ｈのゲリラ豪雨が発生し、市街地の一部で家屋浸水が発生 ※市街地を流下する河川でも１．５ｍ程の急激な水位上昇が発生
短時間の強雨時には、側溝や路面を流れる雨水が一時的に集中し、排水能力を上回り内水発生
内水エリア内の空き家跡地を市が買取り、浸透型雨水貯留施設を設置し、内水被害の軽減を図る
防災対策の取組の方向性

位置図

短時間強雨時に幾度も発生してきた内水被害から家屋を守る
大規模な雨水対策には膨大なコストがかかることから、地形や既設道路網等を確認し、雨水が集中する箇所に浸透型雨水貯留施設を検討
地元町内会と調整を行い対策方針を決定
大仙市の総合防災課・道路河川課・下水道課・都市管理課の庁内連携により、本地区の空き家跡地に浸透型
雨水貯留施設を設置する内水対策を実施することを決定
令和5年6月30日に施設整備が完了
対策１ 路面上の雨水を側溝等 対策２

平面図に流れやすくする

過去の災害における被害状況

コンクリート蓋

空き家を活用し浸透型雨水貯留施設を整備

グレーチング

大仙市役所●令和２年９月４日豪雨（秋田県大仙市金谷町地区）
・浸水家屋２戸、浸水面積0.27ha
・市道金谷町８号線冠水

グレーチング設置
空き家
大曲図書館

実施検討
R4.8月交換済

既存グレーチング
中通病院

内水箇所

道路側溝の流量抑制

側溝や路面排水の流れ《流量抑制の仕組み》

航空写真

上流部の側溝に調整板を設置し、一度に流れ込む水量を抑える。

空き家【対策無し】

令和２年９月４日

浸水家屋から撮影▲解体予定の
空き家

内水箇所

-23-

【調整板設置】
止水板

浸透型雨水貯留施設整備イメージ※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

大仙市

可搬式ポンプ及び排水ポンプ車による内水対策
令和5年7月14日からの大雨災害では、常設ポンプ、可搬式ポンプ、排水ポンプ車を稼働させたが、排水が追いつかない箇所があった。また、平成29年度の大雨災害を受け国や県で堤防を整備したが、水の流れが変わった箇所で水害が発生した。
可搬式ポンプ及び本市２台目となる排水ポンプ車を導入し、内水被害の軽減を図る
防災対策の取組の方向性

位置図

大雨による浸水被害から家屋や家財を守る。
想定外の浸水被害が発生した場合に、臨機応変に対応できる体制づくり。
水害発生時の初動対応をできるだけ早くする。
排水作業時にホースが道路横断することによる通行止めを防ぎ、孤立状態を作らない。

過去の災害における被害状況●令和５年７月豪雨（秋田県大仙市刈和野字浮島地区）
・住家被害52棟、田畑冠水被害720.34ha
・避難所21箇所、5,027人に避難指示発令

令和５年７月１９日

西仙北・大佐沢樋門

令和5年7月14日からの大雨災害を受け、排水能力が不足している箇所へ可搬式ポンプを追加で配備する。
本市２台目となる排水ポンプ車（60トン／分）を導入する。
可搬式ポンプによる排水作業を行う際、電源を自家発電機とすると運搬設置に時間を要するため、排水ポンプの制御盤設置工事を実施し、初動対応を早くする。
国の乗越管を占用し排水作業を実施することで、ホースの道路横断及び通行止めを防ぐ。
これまで以上の機動力と排水能力を備えた排水体制を整えることで、被害の未然防止や内水氾濫の被害軽減を図る。

排水ポンプ車の導入-24-

湯沢河川国道事務所との乗越管現地視察

排水ポンプ導入箇所※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

雄物川水系流域治水プロジェクト②被害対象を減少させるための対策-25※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害対象を減少させるための対策

横手市

水害リスクを考慮した居住誘導区域の設定～立地適正化計画～
秋田県横手市の立地適正化計画は平成31年3月に策定
立地適正化計画では、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域、浸水想定区域等の災害リスクを有する区域を居住誘導区域に含めないよう区域設定
令和2年6月に都市再生特別措置法改正に伴い見直しを実施
位置図

防災対策の取組の方向性

都市機能誘導区域·居住誘導区域（R4.5）「横手市立地適正化計画」策定（H31.3）
立地適正化計画において、都市機能及び居住の誘導を図る拠点及びエリアを中心拠点（横手地域）と副拠点（十文字地域）で設定過去の災害における被害状況●昭和62年8月洪水（雄物川流域）
・床上浸水534戸、床下浸水1,040戸
・農地・道路等冠水 （秋田県総合防災課調べ）

昭和62年8月洪水
成瀬川左岸における水防活動

居住誘導区域及び都市機能誘導区域の設定に際しては、都市再生法第81条
第11項、同法施行令第22条の規定及び都市計画運用指針を踏まえ、土砂災
害特別警戒区域・土砂災害警戒区域、浸水想定区域、工業専用地域・工業地
域、工業団地・卸センターを居住誘導区域に含めない区域を設定「横手市立地適正化計画」の改定（R4.3）
降雨確率年の見直しにより浸水想定区域が拡大したことから、立地適正化計
画で設定していた都市機能・居住誘導区域の見直しと防災指針を策定した。
立地適正化計画と整合性を図りつつ横手市地域防災計画を改定中。（令和６年３月末完成予定）-26-

立地適正化計画（防災指針の検討イメージ）※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害対象を減少させるための対策

秋田市

災害危険区域の指定～秋田県秋田市における条例改正～
平成29年7月洪水時において、住宅や農地が浸水するなど甚大な被害が発生
治水対策として輪中堤を整備しているところであるが、堤外地での浸水被害を防止するため、建築基準法第39条の規定に基づき災害危険区域を指定（秋田市）
位置図

防災対策の取組の方向性
過去幾度も浸水被害を受けてきた無堤部の集落を浸水被害から守る
連続堤防の整備には膨大な時間と費用を要することから、秋田市と河川管理者が協議し、輪中堤による治水対策を検討
秋田市による対象地区住民への意向調査結果を受けて、輪中堤による治水対策決定
秋田市による災害危険区域の指定
集落を守る輪中堤事業中（）（秋田河川国道事務所）

過去の災害における被害状況●平成29年7月洪水（秋田県秋田市）
・浸水家屋５１２戸
・農地冠水（秋田県総合防災課 資料より）

輪中堤

-27-

※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害対象を減少させるための対策

大仙市

災害危険区域の指定～秋田県大仙市における初事例～
平成29年7月洪水時において、住宅や農地が浸水するなど甚大な被害が発生
治水対策として輪中堤を整備しているところであるが、堤外地での浸水被害を防止するため、建築基準法第39条の規定に基づき災害危険区域を指定（大仙市）
位置図

防災対策の取組の方向性
過去幾度も浸水被害を受けてきた無堤部の集落を浸水被害から守る
連続堤防の整備には膨大な時間と費用を要することから、大仙市と河川管理者が協議し、輪中堤による治水対策を検討
大仙市による対象地区住民への意向調査結果を受けて、輪中堤による治水対策決定
大仙市災害危険区域図

過去の災害における被害状況●平成29年7月洪水（秋田県大仙市岩瀬湯野沢地区）
・浸水家屋70戸、浸水面積72ha
・農地・県道244号冠水、排水処理施設浸水

大仙市による災害危険区域の指定
大仙市により集団移転地の調査・買収・造成、住宅団
地分譲を実施集団移転先を守る輪中堤事業中（）（湯沢河川国道事務所）

平面図
整備計画堤防法線

災害危険区域
指定（H31.3）

輪中堤

集団移転地
H23.6洪水規模で浸水する範囲

雄物川
平成29年7月23日撮影-28-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害対象を減少させるための対策

大仙市

移転地造成・移転地内のインフラ整備～災害ハザードエリアからの移転～
平成29年7月洪水時において、住宅や農地が浸水するなど甚大な被害が発生
地区住民などの意見も踏まえ、治水対策として輪中堤の整備を計画
浸水被害を受ける家屋等の輪中堤内への移転を促すため宅地造成・インフラ整備を実施
位置図

防災対策の取組の方向性
過去幾度も浸水被害を受けてきた無堤部の集落を浸水被害から守る
連続堤防の整備には膨大な時間と費用を要することから、大仙市と河川管理者が協議し、輪中堤による治水対策を検討
大仙市による対象地区住民への意向調査結果を受けて、輪中堤による治水対策決定
大仙市による災害危険区域の指定
大仙市により集団移転地の調査・買収・造成、インフラ整備を実施し住宅団地分譲を実施
集団移転地を守る輪中堤事業中（）（湯沢河川国道事務所）
造成地①

過去の災害における被害状況●平成29年7月洪水（秋田県大仙市岩瀬湯野沢地区）
・浸水家屋70戸、浸水面積72ha
・農地・県道244号冠水、排水処理施設浸水
造成地①
輪中堤
移転地造成

造成地②
雄物川

H29.7.23撮影

雄
物 造成地②川↓

R4.11撮影-29-

R3.4.20撮影

R3.4.20撮影※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害対象を減少させるための対策

湯沢
大仙

水害常襲地における治水対策～輪中堤・二線堤の整備～
雄物川が極度に屈曲して流れる秋田県大仙市強首地区は、約15kmもの堤防がつながらないと十分な治水効果を得られない地形
早期の治水効果発現のため、集落の周囲を堤防で囲む「輪中堤」及び「二線堤」を整備
位置図

防災対策の取組の方向性
連続堤整備：約30年

過去の災害における被害状況●平成23年6月洪水（雄物川流域）
・全壊戸数1戸,床上浸水120戸、床下浸水325戸
・農地・道路等冠水 （秋田県総合防災課調べ）

1970年代

2018年

強首地区

平成23年6月25日撮影-30-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害対象を減少させるための対策

大仙市

防災集団移転～秋田県大仙市における取り組み～
秋田県大仙市物渡台地区では、雄物川の増水に伴い支川の栩平川におけるバックウォーター現象により、昭和62年8月、平成23年6月、平成29年7月と度重なる浸水が発生
国、市にて検討を進め、災害リスクの高い住居（９戸）を安全な市街地へ移転することで、安全・安心な居住の確保を図る。
位置図

防災対策の取組の方向性
秋田県大仙市物渡台地区は、バックウォーター現象により度重なる浸水被害を受けた
地域の浸水リスク解消に向けて国・市にて検討を進めた結果、連続堤や逆流防止施設の設置による改修方式
では本地区の浸水被害は軽減しないため、地域住民の意向も踏まえ、防災集団移転を検討。
災害リスクの高い住居（9戸）を安全な市街地へ移転することを検討中。
予定地

平面図

集団移転予定地

過去の災害における被害状況
雄物川●平成29年7月洪水（秋田県大仙市物渡台地区）
・被害戸数：9戸、浸水面積約2.5ha
・市道坊田物渡台線、北野目・戸川1号線冠水

物渡台地区

平成29年7月23日撮影-31- ※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

雄物川水系流域治水プロジェクト③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策-32※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

関係市町村

まるごとまちごとハザードマップの作成
洪水関連標識をまちなかに表示
日常時には洪水への意識向上、発災時には安全かつ円滑な避難行動へ繋げる
防災対策の取組の方向性

標識に設置した例（湯沢市）

電柱に設置した例（大仙市）

標識に設置した例（湯沢市）

標識に設置した例（大仙市）-33-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策講習会等によるマイ・タイムライン普及促進
住民一人ひとりの単位で、水防災に関する知識と心構えを共有し、事前の計画等の充実を促すため講習会等を実施
防災対策の取組の方向性【マイ・タイムライン作成ツールの例】【マイ・タイムライン作成講習会の実施】▲講習会の開催状況▲参加者からは積極的な質疑応答▲講師の説明に真剣に耳を傾ける参加者-34-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

湯沢市

講習会等によるマイ・タイムライン普及促進
マイ・タイムラインの更なる普及・啓発に向け、出前講座や学校授業、親子イベント等を活用し「マイ・タイムライン講習会」を実施▲雄勝中学校での開催状況
グラフィックレコーディングによる取組状況紹介

取組概要等
マイ・タイムラインは、ハザードマップ等を用いて自分の住んでいる場所の災害リスクや入手する防災情報を「知る」ことに加え、避難行動に向けた課題に「気づく」こと、事前にどのような準備が必要でどのような避難行動を取るべきかを「考える」ため、平時から災害への備えを行うきっかけづくりとして、たいへん有効なツールです。
当市では、国土交通省が作成している「逃げキッド」を活用し、出前講座や学校の授業、親子イベント等の場において、「マイ・タイムライン講習会」を開催し、マイ・タイムラインの作成・普及促進を図っています。
【マイ・タイムライン作成講習会 開催実績】■令和３年度：２回■令和４年度：６回 （令和５年1月、雄勝中学校の全校生徒を対象に開催）▲親子イベントでの開催状況【主な内容】① マイ・タイムラインってなあに？（動画）② 市から出される避難情報について学ぼう③ 実 習【STEP 1】自分たちの住んでいる場所がどういった災害の危険性があるのかを知ろう【STEP 2】防災気象情報などの入手方法について知ろう【STEP 3】マイ・タイムラインの作成【参加者の声】

・自分の住んでいる場所がどういう災害の危険性があるかを知ることができ参考になった。
・家に帰ってから家族と一緒に作ってみたい。
・知って備えることの重要性を感じることができた。
・自分の町内会のPTAでも開催してほしい。 等

④ 発 表
⑤ まとめ
-35※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
-35-

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
秋田県

避難行動の目安となる水位計の整備～危機管理型水位計～
危機管理型水位計を設置することで、身近な河川の状況を、簡単にリアルタイムで確認
防災対策の取組の方向性設置事例（強首橋）

危機管理型水位計イメージ

川の防災情報による情報発信-36-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

秋田県

避難行動の目安となる水位計の整備～危機管理型水位計～
危機管理型水位計を設置することで、身近な河川の状況を、簡単にリアルタイムで確認
防災対策の取組の方向性

秋田県 河川砂防情報システムによる情報発信太平川

秋田市広面（広面１号橋）-37※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
秋田県

避難行動の目安となるカメラの整備～簡易型河川監視カメラ～
簡易型河川監視カメラを設置することで、身近な河川の状況を簡単にリアルタイムで確認
防災対策の取組の方向性

簡易型河川監視カメライメージ

簡易型河川監視カメラ設置状況-38※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

秋田市

避難行動の目安となる水位計等の整備～危機管理型水位計・河川カメラ～
危機管理型水位計・河川カメラを設置することで、身近な河川の状況を簡単にリアルタイムで確認
位置図

防災対策の取組の方向性

河川カメラ 令和４年４月１日より運用開始

秋田市 水位計・河川カメラ情報による情報発信

水位計データ（大野橋）

古川河川カメラの映像（小股尻橋）-39※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

秋田県

秋田県自主防災アドバイザー派遣事業による防災力・知識まちごとハザードマップの作成

目的
地域の実情に応じた自主防災組織の結成促進や活動活性化を支援するため､日本防災士会秋田県支部と連携し、防災士を「自主防災アドバイザー」 （以下「アドバイザー」という。） として派遣するなど 、地域できめ細かなアドバイスを行うことにより、地域防災力の向上を図る 。
１ アドバイザーの業務
・ 自主防災組織の運営に関すること。
・ 日常的な防災活動に関すること。
・ 災害対応力の向上に関すること。
・ 防災知識の普及及び啓発に関すること。
森子橋

子吉川

滝沢橋

森子橋

子吉川

２ 令和５年度実績
派遣回数：２８回（令和６年１月末現在 予定も含む）

防災士による講演状況○内容
・防災意識の普及啓発
・自主防災組織の運営・活動
・避難誘導・救助・要援護者への対応
・ＤＩＧ（災害図上訓練）、ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）など。
【参考】これまでの実績
・令和４年度派遣回数 ：３０回
・令和３年度派遣回数 ：１２回
-40-

状況
※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

湯沢市

自主防災組織の設置促進と人材育成
湯沢市防災士の会設立と防災・減災の士気の向上に資するための活動を実施。
位置図

防災対策の取組の方向性
大規模災害に備える体制づくりを整備する必要があり、市民への防災知識の普及及び地域防災力の向上を図り、安全・安心なまちの実現を目指すため、市内在住の防災士による組織の設立に向けた取り組みを進め、令和３年２月１０日に湯沢市防災士の会を発足しました。
本会（防災士の会）では、防災士の活動の外、防災・減災のスキル向上に資する活動を行うこととしており研修を実施しております。

【令和3年度の研修内容】

湯沢市防災士の会 研修実施状況①防災リーダーの必要性とその役割、地震災害の対応について、耐震について②避難所の開設・運営について③避難所の開設・運営について（実技）④上級救命講習（実技）⑤自主防災活動訓練指導マニュアルについて、自主防災組織における防災訓練の考え方について⑥マイ・タイムライン講習会⑦風水害・土砂災害への対応について⑧豪雪・雪崩の対応について⑨ロープワーク（実技）-41※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
秋田県

マスメディアと連携した情報発信
水害・土砂災害情報等について、テレビや新聞、ラジオ等のそれぞれが有する特性を活かし、地域
住民の避難行動に繋げる
情報共有・意見交換を秋田地域メディア連携協議会による実施
防災対策の取組の方向性〇秋田地域メディア連携協議会の概要＜日時・場所＞ 日時：令和２年８月５日（水） 13:30～15:30 場所：秋田河川国道事務所＜メンバー＞
メディア：１７社（テレビ：７、ラジオ：６、新聞：４）
行政：秋田県、秋田地方気象台、東北地方整備局水災害予報センター、秋田県内各事務所＜意見交換＞
・報道事例「命を守るよびかけ」について
・河川カメラの映像提供の体制について・専門家の会見情報の共有について（気象台と整備局の合同会見）
森子橋

子吉川

滝沢橋

▲協議会開催状況▲意見交換の状況-42-▲本局、県内事務所とのWEB会議※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

関係市町村

隣接市町村間の避難計画の策定～広域避難体制の構築～
想定最大規模の浸水が発生した場合、避難所が活用できない、収容可能数の超過等により自市町村では完結できない困難状況が生じる恐れがある
隣接市町村間で連携し避難を円滑に実施できるように広域避難体制を構築
防災対策の取組の方向性

避難のイメージ

一般的な避難大規模・広域避難■ 調整をしておかないと広域避難者が集中するおそれ■ 早期から立退き避難を行ったＡ市、Ｂ市の避難者により、自市町村の避難者を収容できないおそれ

市町村界
浸水想定区域

広域避難場所
Ａ市、Ｂ市は24時間前からの避難勧告

広域避難者

広域避難者以外の避難者■ 調整をしておかないと広域避難者が集中するおそれ■ 早期から立退き避難を行ったＡ市、Ｂ市の避難者により、自市町村の避難者が避難できないおそれ◀ 広域避難体制構築に向けた
WEB会議システムによる第１回広域避難勉強会の実施状況（、、、
河川国道事務所）-43-◀ 第２回広域避難勉強会では具体的な広域避難者数の把握について検討（、、、
河川国道事務所）※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進「避難確保計画の作成」および「避難訓練」が義務化
作成促進のため、講習会プロジェクト等を実施
防災対策の取組の方向性【講習会プロジェクトの開催状況】【避難確保計画の作成の手引き】▲講習会（後期）の開催状況▲ワールドカフェ形式による活発な情報交換-44-▲横手川浸水想定区域図を確認する参加者※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

雄物川水系流域治水プロジェクト④グリーンインフラの取り組み-45※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

【雄物川水系】グリーンインフラの取り組み

湯沢河川国道事務所

治水対策における多自然川づくり【連続性の確保】～山田頭首工の改築～
雄物川上流部にはかんがい用水を取水する固定堰が存在し、洪水時には流下断面阻害による堰上げが発生（現在までに３堰の改築を実施）⇒固定堰を改築し、河積を確保
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策（堰改築と河道整備）により、礫河原や瀬と淵の再生、魚類の生息環境保全する魚道の設置を行い、多自然川づくり【連続性の確保】を推進
位置図

多自然川づくり【連続性の確保】の取組の方向性
洪水時には、雄物川上流部の４つの固定堰周辺において、流下断面阻害による堰あげが発生
・S62.8洪水 固定堰の堰上げによりHWLを超過、大久保堰上流で浸水家屋45戸
・H16.7洪水 幡野弁天頭首工でHWLを超過 ・H25.7洪水 山田頭首工で施設被害が発生
これまで３堰の改築についても、多自然川（型）づくりを推進
事後モニタリング調査結果（大久保堰）
学識者経験者からの評価
・大久保堰は改築済み（平成18年完了）
・魚道による通過が可能、十分機能している
・湯沢頭首工と幡野弁天頭首工を湯沢統合堰に統合（平成23年完了） ・機能や位置が異なる左右岸の魚道は必須

過去の災害における被害状況●昭和62年8月洪水（雄物川流域）
・床上浸水534戸、床下浸水1,040戸
・農地・道路等冠水 （秋田県総合防災課調べ）
・河道整生により低水路を拡幅し、瀬と淵の再生
・様々な魚種が堰の上下流を行き来できるよう魚道を設置(大久保堰・湯沢統合堰での実施事例）

雄物川

平成16年7月洪水時
山田頭首工右岸上流（雄物川107.2k付近）

堤防

令和２年度より事業に着手
・河道整生により昭和50年代の礫河原のある雄物
川らしい川の復元を図る
・様々な水の流れを創出し、多くの魚種が使いやす
く、堰の上下流を回遊できる魚道を設置
多自然川づくり【連続性の確保】を推進-46-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

【八幡平山系】グリーンインフラの取り組み

湯沢河川国道事務所

砂防事業における【連続性の確保】～八幡平山系（秋田）～昭和４５年に秋田駒ヶ岳が噴火し、今年で５２年が経過しいつ噴火してもおかしくない状況である。噴火した場
合に、発生する降灰と降雨による土石流から、秋田駒ヶ岳下流集落の生命と財産及び国道341号を守る事を目的に砂防事業が進められている。
砂防堰堤は、透過型を採用しており通常時は上流からの流れ（水・砂など）を妨げないような構造としている。
位置図
秋田駒ヶ岳

水沢第２砂防堰堤

水沢【連続性の確保】
通常時において、
透過型（スリット構造）により、上流からの水や砂などの流れを妨げない大和田沢

過去の噴火状況

水沢

秋田駒ヶ岳
水沢第２砂防堰堤【魚の生息にも配慮した砂防堰堤】
恵まれた自然環境と景観に囲まれた本ダムにおいては、生態上必要な時には魚が移動できる機能を持ち、同時に景観的に周辺とマッチする型式の魚道が最も望ましいと考えられ、更に近年の”多自然型川づくり”に示される「人と自然とのふれあいの場」の創造も重視して”せせらぎ魚道（粗石付緩勾配水路）”の設置を行うこととした。
小先達川第１砂防堰堤●昭和45年の火山噴火（噴火口：女岳）
噴火状況
魚道

小先達川

小先達川第１砂防堰堤（魚道）
先達川

田沢湖

小先達川第１砂防堰堤（魚道）

秋田駒ヶ岳

-47-

※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

プロジェクト一覧表（１／５）-48-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

プロジェクト一覧表（２／５）-49-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

プロジェクト一覧表（３／５）-50-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

プロジェクト一覧表（４／５）-51-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

プロジェクト一覧表（５／５）-52-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

市町村等の実情に応じた取組
地域の特性等を踏まえた各種減災対策を推進

秋田市■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
内水氾濫対策・排水機場の整備予定
・排水ポンプ場の整備予定■被害対象を減少させるための対策
水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫・災害危険区域の指定予定■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化（洪水予測や水位情報提供の強化）
・危機管理型水位計、河川カメラの設置と情報発信関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化
・排水ポンプ車の配備と合同訓練等による関係機関との連携強化

横手市

湯沢市

-53-

■被害対象を減少させるための対策
水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫・立地適正化計画の改定と防災指針の策定
・地域防災計画と水防計画の改定■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化（タイムラインの拡充）
・マイタイムラインの普及促進
避難体制等の強化（要配慮者利用施設における実効性のある避難訓練の実施）
・要配慮者利用施設における実効性のある
避難確保計画への見直しと訓練実施の促進■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化（自主防災組織の設置促進と人材育成）
・湯沢市防災士の会設立と防災・減災の士
気の向上に資するための活動予定
避難体制等の強化（早期の避難行動）
・市内全域に整備される防災行政無線の有
効活用予定
避難体制等の強化（要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施）
・管理者とのホットラインの有効活用予定※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

市町村等の実情に応じた取組
地域の特性等を踏まえた各種減災対策を推進

大仙市

仙北市

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
内水氾濫対策・排水機場の整備予定
・排水ポンプ車の配備予定
流域の雨水貯留機能の向上
・水田貯留のさらなる拡大予定■被害対象を減少させるための対策
水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫・災害危険区域の指定■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化（隣接市町村における避難場所の設定等）
・広域避難計画の策定予定■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
流域の雨水貯留機能の向上
・水田貯留の検討予定
・ため池補強■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
土地の水災害リスク情報の充実
・ハザードマップの改定と全戸配布予定
避難体制等の強化（早期の避難行動）
・防災行政無線戸別受信機の希望世帯へ
の配布予定

美郷町

羽後町

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
流域の雨水貯留機能の向上
・水田貯留の活用検討予定■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化（水防体制の強化）
・関係機関と水防団との重要水防箇所の合
同巡視予定
避難体制等の強化（早期の避難行動）
・防災行政無線やラジオ放送局との協定を生かした防災への積極的な活用予定■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化（早期の避難行動）
・緊急告知ＦＭラジオの導入、全戸配布
避難体制等の強化（水防体制の強化）
・水防訓練の実施
・関係機関と水防団との重要水防箇所の合
同巡視予定
避難体制等の強化（要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施）
・浸水想定区域内の小学校や福祉施設における防災体制整備支援-54-※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

市町村等の実情に応じた取組
地域の特性等を踏まえた各種減災対策を推進

東成瀬村■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
土地の水災害リスク情報の充実
・ダムの放流警報を反映させた地域防災計
画の策定予定避難体制等の強化（避難訓練・教育の充実）
・中学生を対象とした女性消防団主体の防災教室の開催予定
避難体制等の強化（水防体制の強化）
・避難所の備蓄品の購入や組織の運営に対する交付金による支援予定-55※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。