【晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業】

選手村工事かわら版〜 2017.10 第５号 〜

選手村関連工事へのご協力ありがとうございます。
◎皆様には日頃より選手村関連工事にご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。
◎選手村関連工事について深くご理解頂くため、「工事かわら版」
により、工事の進ちょく状況などをお知らせします。
第５号の内容◇ 工事の進ちょく状況：

基盤整備工事《道路の整備》◇ トピックス： ①工事安全パトロールの実施◇ 工事の進ちょく状況：◇ トピックス： ② 土 埃 の飛散抑制対策について③工事車両の通行台数

特定建築者工事《施設建築物の建築》
建築物工事の進め方
つちぼこり◇ コラム：海岸保全施設について（港湾局工事）◇ コラム：エネルギー事業予定者の決定◇ 周辺工事の問い合わせ先一覧
前号「工事かわら版」からの変化（２か月間での変貌）
平成 29 年 7 月

平成 29 年 9 月【問【問い合わせ先】
い合わせ先】
第一市街地整備事務所 選手村基盤整備課東TEL:03-3534-3449(工事担当)
京都第一市街地整備事務所選手村基盤整備

工事かわら版 Web

QR コードもしくは都市整備局

かわら版

で検索

〜 次号（第６号）は本年 12 月に発行する予定です 〜
1

工事の進ちょく状況〇 基盤整備工事《道路の整備》

現在の一般車両・歩行者の通行動線

4-①

2

3
5
4-②

1-②

1-①4-③

図面内着色※この図面はおおむねの整備状況を示したものです。
※今年度冬頃から道路仕上げ工事（本舗装等）に着手する予定です。

【路線毎の進ちょく状況】

盛土工事

埋設物の設置

仮舗装工事

○

○

○

○

○

施工中

施工中

施工中

×

×

×

×

○：完了、×：今後施工

１−①．区画道路５−１号線

２．特別区道中月第 836 号線

道路の仮舗装が完了しました。

道路をなだらかにすりつけるために既設舗装を撤去しています。

１−②．区画道路５−１号線

３．区画道路５−３号線

直径110㎝の下水道管(雨水)を布設しています。
（写真右下はマンホール部です。）

仮舗装が完了し、バスや一般車両が通行しています。

2

４ー①．区画道路５−４号線

４ー③．区画道路５−４号線

仮舗装を行う準備として、仮舗装の下に敷く、砕(くだ)いた石を平らにならしています。

既設舗装の撤去が完了し、今後、盛土(もりど)をしながら埋設物を設置します。

４ー②．区画道路５−４号線

５．補助第３１４号線

仮舗装が完了し、バスや一般車両、歩行者が通行しています。

車道部は一般車両が通行しています。
歩道部は埋設物を設置しています。

トピックス

①

工事安全パトロールの実施「安全は全てに優先する」という言葉のとおり、工事にあたっては、工事に直接関係のない第三者は当然のこと、全ての工事関係者の安全を確保する現場環境の創出が必要です。
日々実施される工事受注者による安全活動に加え、毎月、東京都職員による工事安全パトロールを実施し、重大事故につながる可能性のある危険因子の未然除去に努めています。
工事安全パトロールでは、他工事での事故事例や教訓などから定めた安全管理目標をチェックリストにとりまとめ、作業員の転落・墜落、重機の転倒、歩行者及び車両通行路の安全、現場内の整理整頓などの対策が適正に講じられているか確認しています。
現場において問題点を発見した際には、速やかに工事受注者に是正を指示し、現場環境を改善しています。今後も安全を阻害する危険の芽を事前に摘み取り、安全な施工に努めてまいります。

安全パトロール開始前の作業確認

開口部の確認①3

開口部の確認②

工事の進ちょく状況
2〇 特定建築者工事《施設建築物の建築》：街区内工事の範囲

5−5 街区

5−7街区

前田建設工業株式会社

5−6 街区

5−3 街区

三井住友建設株式会社

東急建設株式会社
5−4 街区株式会社長谷工コーポレーション【進ちょく状況】◎

建築物本体の鉄筋の組み立てやコンクリートの打ち込みが始まりました。

◎ ９月末までに、掘削土量の約 85％となる土砂（10ｔダンプで約 46,500 台分相当）を海上から搬出しました。なお、海上輸送については、当初計画どおり 10 月下旬に完了する予定です。

鉄筋の組み立て状況

コンクリート打ち込み状況★「仮設構台」
杭打ちや山留などの基礎工事が終わり、掘削が進んできた段階で、鉄製の柱と床で高床式の仮設構台と呼ばれる人工の地盤を造ります。
敷地上では様々な工事や作業を行っているため、仮設構台を設置することによりスペースを確保し、クレーンを置いて必要な場所に建築資材を受け渡す作業を行ったり、工事用車両の通行路として活用します。

かせつこうだい設置された仮設構 台※次ページで建築工事の進め方について全体的な流れを説明します！

4

建築物工事の進め方（杭打ちから地下躯体まで）【建築物イメージ図】
これまでのかわら版では、工事の進捗にあわせて個々の工事内容を解説してきました。
今回は建築工事の進め方（杭打ちから地下躯体まで）について、全体的な流れを説明しくっさくます。

やまどめ②掘削、山留くたい④地下躯体

くいとう し ょ り

③杭頭処理
①杭打ち

【工事の進め方】①杭打ち
建物を支えるために、地中に基礎杭（くい）と呼ばれる長い棒状の構造物を地中の固い地盤があるところまで設置します。

やまどめ

くっさく

②山留、掘削やまどめ
建築工事で地下を作る場合、山留を施工し、地表面付近かくっさく

やまどめ

ら予定の深さまで掘削します。山留とは地盤を掘るときに地盤の崩れを防ぐために押さえとなる壁のことです。
くいとう し ょ り③杭頭処理
基礎杭の頭部のコンクリートを削り、中の鉄筋を表に出します。その後、建物の床の鉄筋を連結させ、基礎杭と建物を一体化します。
くたい④地下躯体（鉄筋組立て）
建物の地下部分を構築するために鉄筋の組立てを行います。鉄筋は太さや配置間隔、つなぎ方が決まっており、常にチェックしながら作業を進めます。
くたい⑤地下躯体（コンクリート打ち込み）
かたわく
鉄筋の外側にコンクリートの形をつくるための枠（型枠）を設置し、コンクリートを打ち込みます。
（コンクリートが固まった後に型枠は取り外します）※地上部分の建築工事の流れについては、改めて工事かわら版で説明する予定です。

5トピックス
つちぼこり②

土 埃 の飛散抑制対策について

つちぼこり

土 埃 等による地元の皆様への影響を可能な限り抑えるため、現場の状況に応じた様々な対策を行っています。
つちぼこり

土 埃 等を洗い流す対策
土がたまりやすい工事エリアの出入り口付近において、ハイウォッシャーによる清掃を密に行っています。また、工事現場から出ていく工事車両のタイヤを洗浄することにたいせきより、周辺道路における土の堆積を防止しています。
つちぼこり

土 埃 等が飛ばないようにする対策
仮置きしている土等については、「外側をシートで覆う対策」や「土の表面に土を固めつちぼこりる薬剤を吹き付けて固める対策」を現場の状況に応じて使い分け、土 埃 等の飛散抑制に努めています。
つちぼこり

引き続き、 土 埃 等の飛散を抑えるための最大限の努力を講じてまいります。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

ハイウォッシャーによる清掃

シートによる防護固化材の散布状況

トピックス③ 工事車両の通行台数
平成 29 年 8 月期及び同 9 月期の各 1 か月間における工事車両の通行台数をお知らせします。
今後とも、工事間調整に努め、車両台数の軽減に取り組んでまいります。
（台／日）
実績
計画

8月9月

最大

最小平均

約 ６７０

約 ３８０

約 ５００

８月１９日（土）

８月１７日（木）

約 ７５０

約 ３２０

９月２０日（水）９月２日（土）

１，１８０

約 ４９０

１，０５９

※基盤整備工事については、月間の計画最大値（８月；１３０台/日、９月；１３０台/日）で計算※同一車両でも通行のたびに計上※数字は片道分の台数※海上輸送に伴う車両台数を除く

6コラム：海岸保全施設について（港湾局工事）
港湾局では、最大級の地震や台風に備え、水害から都民の生命・財産、首都東京の中枢機能を守るために防潮堤、水門、排水機場などの海岸保全施設の整備を進めています。

朝潮運河部(防潮護岸整備)

現在は臨港消防署前の B 工区とＣ工区を施工中です。
平成 30 年度以降には背後のかさ上げを行います。
※平成 29 年 2 月 A 工区施工状況

陸上部(陸上防潮堤整備)

現在は 4 工区と 5 工区を施工中です。
今後は晴海客船ターミナル前の 3 工区を施工する予定です。
※平成 29 年 9 月

５工区施工状況【海岸保全施設に関するお問い合わせ先】◆東京港建設事務所 オリンピック・パラリンピック施設整備課 施設工事担当 TEL : 03-5500-2528

７コラム：エネルギー事業予定者の決定
選手村地区の大会後のエネルギー事業について、「かわら版 第３号」にて事業者の募集開始をお知らせいたしましたが、このたび、事業予定者が以下の４社からなる 1 グループに決定いたしました。
1 グループ：東京ガス(株)、ＪＸＴＧエネルギー(株)、パナソニック(株)、(株)東芝
引き続き、事業内容の詳細や水素に関連する安全対策など、様々な情報を発信しながら事業を進めていきたいと考えております。
【エネルギー事業に関するお問い合わせ先】
東京都都市整備局 市街地整備部企画課
TEL:03-5320-5112（参考）事業予定者から提出されたイメージ

周辺工事の問い合わせ先一覧

道路工事・下水道工事
東京都第一市街地整備事務所
選手村基盤整備課 工事担当
03-3534-3449（9:00〜17:00）

水道工事
東京都水道局 中央支所 配水課 工事担当
03-3256-6177（8:30〜17:15）

臨港消防署工事

建物の建築工事東京消防庁
総務部施設課 建築設計監理係 工事担当
03-3212-2111 内線 2835（8:30〜17:15）

前田建設工業㈱ 晴海再開発 5-5 作業所
070-4311-1233（8:00〜18:00）

電気工事

防潮堤・護岸工事
東京都東京港建設事務所
オリンピック・パラリンピック施設整備課 工事担当
03-5500-2528（9:00〜17:00）

東京電力 カスタマーセンター
0120-995-007（03-6375-9786）（9:00〜17:00）

ガス工事
東京ガス㈱ 南部導管ネットワークセンター
大規模プロジェクトグループ
03-5484-4905（8:45〜17:30）

公園工事
東京都東京港管理事務所 臨海地域管理課
オリンピック・パラリンピック海上公園整備担当
03-5463-0245（9:00〜17:00）

通信工事※各工事の詳細・お気づきの点は、問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡下さい。

ＮＴＴインフラネット㈱ 東京支店 設備管理担当
03-3819-4534（9:00〜17:30）

8