様式2

都市再生整備計画 事後評価シート
高浜東部地区

平成31年3月
石川県 志賀町様式２－１ 評価結果のまとめ
都道府県名

石川県

市町村名

志賀町

地区名

交付期間

平成26年度～平成30年度

事後評価実施時期

平成30年度

交付対象事業費

当初計画に位置づけ、実施した事業

１）事業の実施状況

交付期間の変更

基幹事業
提案事業
当 初

平成26年度～平成30年度

変 更なし
単位

他事業により整備するため事業削除

指標３の数値目標を下方修正

施工箇所の見直しが必要となったため事業削除

指標３の数値目標を下方修正－－－－－－－－

交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響
従前値
基準年度

目標値
目標年度

－数
モニタリング値

目標
達成度

評価値

1年以内の達成見込み
あり

地区内人口の社会増減

人/年

-13

Ｈ25+13Ｈ30－+1△なし

２）都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況

指標２

志賀小学校付近の歩行者数●あり
人/12時間236Ｈ24260

Ｈ30－200×なし

●あり
指標３

居住環境満足度点

3.6

Ｈ253.9Ｈ30－3.5×なし

指 標３）その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況

４）定性的な効果発現状況５）実施過程の評価

57.8ha0.4

地域創造支援事業（定住促進住宅地上水道整備（定住促進住宅地内）、定住促進住宅地調整池整備（定住促進住宅地内）、定住促進住宅地緑地整備（定住促進住宅地内）、（事業活用調査（事業効果提案事業 分析調査）、まちづくり活動推進事業（定住促進広報事業）
事業名削除/追加の理由削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

指 標

指標1

面積

国費率

事業名
道路（街路（都市計画道路(仮)福野川尻橋線）、地方道（町道(仮)高浜東部団地線、定住促進住宅地道路、町道高浜羽咋線））、公園（(仮)高浜東部公園）、高質空間形成施設（緑化施設等(志賀小学校基幹事業 通学路)、歩行支援施設（志賀小学校通学路））道路（地方道（町道高浜羽咋線））
基幹事業
当初計画
高質空間形成施設（緑化施設等（志賀小学校通学路））から削除した事業－
提案事業
新たに追加した事業

高浜東部地区
863

単位

従前値
基準年度

目標値
目標年度

数
モニタリング値

目標達成度

評価値

●

1年以内の達成見込み

効果発現要因（総合所見）
目標値までには達しなかったが、定住促
進住宅等の整備により、戸建て住宅の建設が進み、地区内の人口動態が社会増に転じており、若い世代の増加で将来的には自然増も含めて定住人口の増加が見込まれる。
高浜市街地方面からの歩行者数を増加させるまでには至らなかったが、志賀小学校通学路の高質化（歩道融雪）の実施により、若い世代の転入で、今後、通学児童数の増加が見込まれる定住促進住宅地方面からの積雪期の通学環境は改善された。
一連の事業がすべて完成していない時期にアンケートを実施したことも影響し、住宅地や道路などの整備が、住民の居住環境満足度を大きく向上させるまでには至らなかったが、地区の状況が整備前と比べて“良くなった”“やや良くなった”との評価が全体の70％を占めた。

フォローアップ予定時期

平成31年5月－－

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ
予定時期

その他の数値指標１

定住促進住宅地分譲率％0.0

H25-81.0

学校や店舗、病院に近い高浜市街地東部の好立地で良好な居住基盤を整備し、手厚い奨励金などを周知したことで、住宅地分譲が好評、順調に進んでいる。

－

その他の数値指標２

歩道設置率％

37.0

H25-49.0

都市計画道路や町道などの整備が進んだことで、計画区域内の主要道路の歩道設置率が向上した。

－

その他の数値指標３

悪臭に係る居住環境満足度

点

3.7

H25-

4.1

畜産場跡地において定住促進住宅地を整備したことで、悪臭の面では居住環境が大きく改善された。

－

・都市基盤整備による宅地化の進展に伴い、地区内に新たに商業施設が立地し、大規模空地の有効活用と地域の生活利便性向上に繋がった。
・居住環境に関するアンケート調査結果において、７割の住民が事業を行う前と比べて高浜東部地区は「良くなった」あるいは「やや良くなった」と回答し、半数以上の住民が整備効果があったと回答している。
実施内容
実施状況
今後の対応方針等
都市再生整備計画に記載し、実施できた－－
モニタリング
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施したなし－
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった－
都市再生整備計画に記載し、実施できた－
住民参加
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
特になし
－－
プロセス
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった－
都市再生整備計画に記載し、実施できた－
持続的なまちづくり
定住促進住宅地整備によって新たに設立されたみらいとうぶ区の都市再生整備計画に記載はなかったが、実施したみらいとうぶ区の設立●
体制の構築
自治活動の活性化を後方から支援を行っていく。
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった－

様式２－２ 地区の概要
高浜東部地区（石川県志賀町） 都市再生整備計画事業の成果概要
まちづくりの目標

目標を定量化する指標【大目標】 安全・安心で住みよい地区環境形成による定住促進
目標１：良質な住宅基盤を提供する。
目標２：安全・安心な生活環境を創出する。
目標３：地区住民の居住環境を向上させる。

地区内人口の社会増減
志賀小学校付近の歩行者数
居住環境満足度

従前値

目標値

評価値

単位：人／年-13Ｈ25+13

Ｈ30+1

H30

単位：人／12時間

236

Ｈ24260Ｈ30200

H30点

3.6

Ｈ25

3.9

Ｈ30

3.5

H30

■基幹事業 道路
町道 高浜東部団地線整備
L=120m W=12m○関連事業
都市計画道路 高浜東部団地線整備
L=400m W=12m■基幹事業 公園（仮）高浜東部公園整備
A=9,806㎡

都市計画道路福野川尻橋線整備■基幹事業 道路
定住促進住宅地道路整備
L=1,430m W=6m

□提案事業
地域創造支援事業
定住促進住宅地上水道整備
L=1,463m□提案事業
地域創造支援事業定住促進住宅地調整池整備
A=3,444 ㎡□提案事業
地域創造支援事業
定住促進住宅地緑地整備
A=1,714 ㎡□提案事業
事業活用調査事業効果分析調査

志賀小学校通学路高質化

定住促進住宅緑地整備

N=一式

□提案事業
まちづくり活動推進事業
定住促進広報事業
N=一式

○関連事業
定住促進住宅地造成
A=19,163㎡■基幹事業 道路
都市計画道路 福野川尻橋線整備
L=640m W=12m○関連事業
公共下水道整備
L=1,463m■基幹事業 高質空間形成施設
志賀小学校通学路高質化
L=328.5m○関連事業
水防倉庫整備 １棟・畜産場跡地を定住促進住宅地として整備し、良質な住宅地を提供したことにより居住者が増加した。
まちの課題の変化 ・志賀小学校周辺の通学路となり得る道路の歩道融雪の整備により、積雪期の通学環境が改善されたほか、調整池の整備により、地区の防災環境が向上した。
・畜産場跡地を良好な住宅地として整備することで、悪臭等の発生が解消されたほか、道路、公園・緑地等の整備により、居住環境が向上した。
・町広報紙やホームページでの広報をはじめ、官民連携による積極的なＰＲ活動や定住のための情報提供、サポート体制の充実を図る。
・安全、安心な暮らしを支える道路等の都市基盤の適切な維持管理に官民協働で努める。
今後のまちづくり・周囲の豊かな自然環境と調和し、ゆとりとうるおいのある良好な住宅地環境の維持・保全を官民協働で図る。の方策
・通学路を中心に街灯やガードレールなどの交通安全、防犯に資する施設の整備を進めていくほか、都市計画道路等の整備推進により、通学路や住宅地内への通過交通の流入を抑制するなど、安全、安心に歩ける通行環境を整（改善策を含む）えていく。
・満足度が比較的低い河川整備などの災害対策のほか、公園緑地の充実、通学路の安全対策、防犯対策に努めていく。