第48回 環境安全委員会 資料２
東京PCB処理事業所
PCB廃棄物処理施設の解体撤去の進捗状況
2023年3月30日

中間貯蔵･環境安全事業株式会社
東京PCB処理事業所
Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

1目次
１．東京PCB処理事業所 解体撤去の全体スケジュール

・・・ ３２．低濃度PCB処理施設の解体撤去工事の進捗状況

・・・ ４

３．不要設備の解体撤去の進捗状況

・・・ ６

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

2

１. 東京PCB処理事業所 解体撤去の全体スケジュール
2022
年度

2325262728

2930

31

事業終了
準備期間

洗浄等作業

計
画的処
理完了
期限

2433

34：高濃度PCB：解体工事着手
基準以下

排気・換気設備の運転、負圧管理オンラインモニタリングの実施不要設備の先行解体撤去
低濃度
施設の解体撤去32

洗浄等
作業

建屋の養生等の実施

プラント設備の解体撤去
付着状
況調査PCBの除去分別

解体撤去工事

建築物の解体撤去

今回報告
洗浄設備・水熱分解設備で処理

付着状
況調査PCB除去分別＊排気・換気設備の解体撤去を含む＊防塵対策や粉塵飛散防止対策を含む

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

解体撤去工事*

土壌調査・整地工事

3

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去の概要(1) 解体撤去工事の概要

低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事については、実施計画書を作成し、東京PCB処理事業部会(2022年8月1日開催)における審議、環境安全委員会(2022年12月1日開催)における意見聴取を経て成案とし、これに基づいて現在、発注準備を進めている。

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

4

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の進捗状況(2) 解体撤去工事スケジュール〇2023年8月着工を目指し、4月以降、発注手続きを進めて行く。
〇解体工事の工期は8ヶ月、2023年度内の完了を予定している。
工項 目
低濃度PCB
処理施設の撤去工事

2023年
8月

9月

10月

期

11月

(月)
12月

2024年
1月

2月

3月

共通仮設工事解体工事
Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

5

３.不要設備の解体撤去の進捗状況
特例期間

事業終了準備期間

2022年度

2023年度

2024年度

2025年度

リン含有PCB油前処理設備
洗浄除去
分別

解体、前処理・洗浄
有価売却、産廃/無害化処理委託

安定器等処理設備①予備洗浄装置

除去分別

洗浄解体、前処理・洗浄有価売却、産廃/無害化処理委託②破砕分別装置

付着状況
調査

除去分別

解体、前処理・洗浄有価売却、産廃/無害化処理委託

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

6

３.不要設備の解体撤去の進捗状況
1)リン含有PCB油前処理設備（１）洗浄運転の実施（2022年12月〜2023年2月）
・PCBを含まない絶縁油を洗浄液とし、配管、タンク・槽類の内部の洗浄を実施した。
・その結果、絶縁油中のPCB濃度が解体工事着手基準の1,000mg/kg以下になったことを確認した。

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

7

３.不要設備の解体撤去の進捗状況
1)リン含有PCB油前処理設備(２)PCB除去分別（2023年度上期予定）
・リン含有PCB油が処理時に通液した配管・ポンプ・計器及びタンク・槽類（赤色）は、配管・ポンプ・計器類等とタンク・塔槽類に分けて除去分別を行う。

PCB除去分別対象
非PCB・低濃度系統の配管・槽類等(操業時)

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

8

３.不要設備の解体撤去の進捗状況
1)リン含有PCB油前処理設備（２)-①.PCB除去分別;配管・ポンプ・計器等(2023年度上期予定）
配管・ポンプ・計器等（グレイ色）は、構造が複雑な個所で高濃度ＰＣＢが残存している可能性があるため、取り外して、運転会社により変圧器や コンデンサーの処理と同様に分解・分別し、施設内の洗浄設備等で処理を行う。

PCB除去分別のために取り外す配管
非PCB・低濃度系統の配管・槽類等(操業時）設置場所でPCB除去分別する槽類

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

9３.不要設備の解体撤去の進捗状況
1)リン含有PCB油前処理設備(２)-②.PCB除去分別;タンク・槽類（2023年度上期予定）
タンクや槽類は、有姿で無害化処理認定施設へ払出する対象となる。
内表面の拭き取り検査により低濃度(1,000μg/100㎠以下)であることを確認して高濃度が確認された場合は、拭き取りによる除去分別により低濃度とする。
低濃度を確認・確定したタンク・槽類は解体撤去工事まで現場で保存する。

PCB除去分別のために取り外した配管
非PCB・低濃度系統の配管・槽類等(操業時）設置場所でPCB除去分別するタンク類

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

10

３.不要設備の解体撤去の進捗状況
1)リン含有PCB油前処理設備(３)解体撤去工事（2023年度下期）
低濃度まで除去分別したタンク・槽類、操業時に非PCB・低濃度系統であった配管等及びタンク・槽類は解体撤去工事で解体撤去し、無害化処理認定施設で適切に委託処理を行う。

PCB除去分別のために取り外した配管
非PCB・低濃度の配管・槽類等

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

11

３.不要設備の解体撤去の進捗状況
2)安定器等処理設備(１)予備洗浄装置の洗浄運転（2023年度上期予定）
PCBを含まない絶縁油を洗浄液として洗浄運転を行い、配管やタンク・槽類の内部のPCB濃度の低減を図る。
(２)破砕分別装置の付着状況調査（2023年度下期予定）(３)PCB除去分別/解体撤去工事（2024〜2025年度予定）
手解体・搬送
手解体・搬送(撤去済み）

保管庫

破砕分別装置破砕分別

予備洗浄
予備洗浄装置排気/空気搬送用バグフィルタ

一次投入
コンベヤ

安定器等

アスファルト型
安定器

保管コンデンサ以外

破砕機(一～三次)

気流分級機

排気鉄磁力選別機搬
送設
非鉄
備

コンデンサ

手解体装置

素子

素子/非鉄セパレータ

後工程

軽比重分級機

充填材粉末
詰替え装置

素子

洗浄設備
予備洗浄（揺動式）

非鉄詰替え装置

予備洗浄（撹拌式）

加熱設備

充填材粉末

凡例

撤去済み

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

12