Information◆ 特 集

みなとみらい21の計画概要と個別事業

77

vol.

2006 MARCH

マスタープランはイメージ図であり、「地区計画」や「街づくり基本協定」等を正確に反映したものではありません。

1

CONTENTS

目次

いつも新しい時代を目指す街「横浜」
みなとみらい21 計画の概要と街づくりの方法
基盤整備
◆
◆

臨海部土地造成事業（埋立事業）
土地区画整理事業

港湾整備事業共同溝◆ 地域冷暖房システム◆ 内貿バース（耐震バース）◆ 災害用地下給水タンク
◆
◆

交通
◆

鉄道・高速道路

幹線道路
バス・海上交通◆ 歩行者空間◆◆◆

近隣地区との一体化

公園・緑地
赤レンガパーク（２街区）
象の鼻パーク（仮称）（３街区）◆ 新港パーク（１０街区）◆ 汽車道・運河パーク・プロムナード（１７街区ほか）◆ 臨港パーク（１９街区）◆ 日本丸メモリアルパーク（２３街区）◆ グランモール公園（３５街区ほか）◆ 高島中央公園（５
１街区）
◆
◆

機能集積
パシフィコ横浜（横浜国際平和会議場）（１８・２２街区）
クイーンズスクエア横浜 / 横浜みなとみらいホール（２４街区）◆ 横浜ランドマークタワー / ドッグヤードカーデン（２５街区）◆ クロスゲート（２６街区）◆ 横浜桜木郵便局（２７街区）◆ 富士ソフトABCビル（２７街区）◆ 県民共済プラザビル（２
９街区）
◆
◆

横浜銀行本店ビル（３０街区）
日石横浜ビル（３０街区）◆ みなとみらい２
１クリーンセンター（３１街区）
◆
◆

◆
◆

けいゆう病院（３２街区）
神奈川県警察みなとみらい分庁舎（３２街区）

みなとみらいビジネススクエア（３３街区）
MM33 PROJECT（仮称）（３３街区）◆ 横浜美術館（３６街区）◆ 三菱重工横浜ビル（３７街区）◆ M.M. TOWERS（３９街区）◆ M.M. TOWERS FORESIS（４０街区）◆ 横浜メディアタワー（４１街区）◆ みなとみらいミ
ッドスクエア・ザ・タワーレジデンス（４１街区）◆ リーフみなとみらい（４２街区）◆ アルカエフ（４４街区）◆ 横浜ジャックモール（４５・４６街区）◆ Brillia Grande みなとみらい（５０街区）◆ ロイヤルパークスタワーみなとみらい（仮称）／パシフィックレジデンスタワーみなとみらい（仮称）（５０街区）◆ GENTO YOKOHAMA（５３街区）◆ 総合エンタテイメント施設（５５・５６・５７・５８街区）◆ 国土交通省関東地方整備局京浜港湾事務所（５
９街区）

◆

◆

横浜みなとみらいスポーツパーク（６０街区）「横浜F・マリノス」拠点施設（６１街区）◆ 日産自動車本社ビル（６６街区）◆ 横浜新都市ビル / スカイビル（６８街区）◆ 横浜海上防災基地（１街区）◆ 赤レンガ倉庫（２街区）◆ アーバンリゾートホテル（４街区）◆ JICA横浜国際センター（１１‐１街区）◆ 横浜みなとみらい万葉倶楽部（１
１‐３街区）◆ 横浜ワールドポーターズ（１２・１４街区）◆ 横浜国際船員センター「ナビオス横浜」（１３街区）◆ よこはまコスモワールド（１５街区ほか）◆◆

みなとみらい21 事業の経過
みなとみらい21 開発状況図

2

横浜の開港は１８５９（安政６）年。以来約１５０年、日本を代表する国際港湾都市としての役割を担い、その機能は現在にも脈々と受け継がれています。横浜はその歴史的資産や丘・川・海の豊かな自然を活かしながら、活力ある自立した国際文化都市の実現を目指し、都市づくりを進めています。

急速に進む高齢化や少子化の進展、産業構造の変化や経済のグローバ
ル化など、わが国の社会・経済状況は大きく変貌しています。このような大きな変化の中で、市民生活のニーズと都市・横浜の抱える課題に対応するため、横浜市では、「民の力が存分に発揮される都市・横浜」を目指し、２００２年度からの５ヵ年間で取り組むべき主な施策や事業をまとめ、都市経営における政策面での基本となる「中期政策プラン」を策定しました。
中期政策プランの「豊かな街をつくる市街地の整備」では、横浜経済を活性化し、都市の自立性を確保するために、首都圏を代表する業務核都
市として、都市再生緊急整備地域における民間都市開発を推進することなどにより、都心、副都心、京浜臨海部を重点的に機能強化します。
このことにより、職住が近接した多心型都市構造を形成することを目標
としています。また、地域拠点における商業、サービス、文化など諸機
能のバランスある配置や、郊外部などの地域特性を生かした街づくり、
道路、鉄道の整備と一体となった街づくりを計画的に進め、日常生活の利便性、快適性の向上を図っていきます。
みなとみらい２１事業は、企業の本社機能などの業務や商業等の誘致を図るとともに、文化やアミューズメントなど多様な都市機能の集積を進めることにより、街の賑わい創出と活力ある街づくりを推進します。

【横浜市の将来都市構造】
たまプラーザ

港北ニュータウン
センター

日吉
新鶴見
長津田
中山

新横浜都心

東神奈川

瀬谷

鶴見

京浜臨海部

■面積

４３４．
９８ｋｍ２

■人口

３，
５８４，
８９５人

〈２００６
（平成１８）
３．
１〉

■世帯数

１，
４８３，
８７４世帯

〈２００６
（平成１８）
３．
１〉■外国人登録数

二俣川・鶴ヶ峰
横浜都心

６９，
５９８人

〈２００６
（平成１８）
３．
１〉〈２００６（平成１８）
２末〉■市内総生産

１２兆５，
２１８億円

〈２００２
（平成１４）〉■１人あたり市民所得

３１０万５，
０００円〈２００２（平成１４）〉■横浜港の貿易額

９兆８，
６６２億円

〈２００４
（平成１６）〉■民営事業所数

１０７，
１８７事業所〈２００４（平成１６）
６．
１〉■民営従業員数

１，
１８５，
２９４人

〈２００４
（平成１６）
６．
１〉■外資系企業本社数

１８４社

〈２００４
（平成１６）
１２〉■上場企業（店頭含む）

１２１社

〈２００６
（平成１８）
１〉

■大学数

１０校

〈２００５
（平成１７）
５．
１〉■短期大学数８校〈２００５（平成１７）
５．
１〉

東戸塚

戸塚

上大岡
杉田・新杉田

都心
副都心
京浜臨海部
地域拠点

大船

金沢八景

3

横浜環状道路等
横浜環状鉄道等横浜の都心部は関内・伊勢佐木町地区と横浜駅周辺地区に二分されていました。みなとみらい２１は、この２つの都心を一体化し、ここに企業やショッピング・文化施設などを集積します。これにより市民の就業の場や賑わいの場を創出し、経済の活性化と経済基盤を確立することで、横浜の自立性を強化します。

海辺に臨港パークや日本丸メモリアルパークなどの公園や緑地を整備し、市民が憩い親しめるウォーターフロント空間をつくります。そのほか、国際交流機能や港湾管理機能を集積します。

首都圏の均衡ある発展を目指し、東京に集中した首都機能を分担する最大の受け皿として、業務・商業・国際交流などの機能の集積・拡大を図ります。

コンベンション機能を備えた国際交流拠点として、パシフィコ横浜（横浜国際平和会議場）を中心に、オフィス、文化施設、
商業施設、都市型住宅など、様々な機能を有機的に結合。世界各地の動きに常時対応する、活気に満ちた国際色あふれる魅力
的な街をつくります。

先端技術・知識集約・国際業務などの分野で活動する企業の中枢管理部門や研究開発部門をはじめ、国の行政機関などの業務機能を集積し、経済・文化など、様々な情報を創造・発信する情報都市として機能していきます。

ウォーターフロントの貴重な特性を活かし、人間と自然とが溶け合ううるおいのある街づくりを進め、水際に広がる大規模な緑地などを整備し、緑のネットワークを形成します。また、横浜の歴史を象徴する赤レンガ倉庫や石造りドックなどを保存・活用し、
水と緑の中で歴史の香りが漂う、開放的な都市環境を実現します。

横浜市では、文化芸術活動による都市の活性化を目指し、創造的産業や人材の集積を図るための都市環境を形成していきます。みなとみらい２１地区では、骨格的な歩行者空間の一つであるキング軸を中心に「映像文化都市づくり」を進めており、映像系コンテンツ産業や、エンタテイメント
産業の集積を図ることにより、個性ある街づくりを目指しています。

山内ふ頭周辺地区

就業人口 １９万人
居住人口 １万人●土地利用
宅地（業務・商業・住宅など）
道路・鉄道用地
公園・緑地など
ふ頭用地

首 ヨコハマ都 ポートサイド地区
高
速
横
羽
線

８７ｈａ
４２ｈａ
４６ｈａ
１１ｈａ
計１８６ｈａ●土地区画整備事業施行期間
１９８３（昭和５８）年度〜２０１０（平成２２）年度（精算期間５年を含む）

みなとみらい21地区

大さん橋

中央地区

新港地区

横浜駅周辺地区

横浜駅

横浜駅東口地区

山下公園

みなとみらい駅

みなとみ
らい線

新高島駅

中華街
日本大通り駅

北仲通地区

馬車道駅
関内地区

高島地区
戸部地区
就業人口

約
〈２００４
（平成１６）年末時点〉

来街者数（中央地区・新港地区）

進出企業

桜木町駅

約
〈２００４
（平成１６）年〉

野毛地区

関内駅
伊勢佐木町地区

約〈２００４（平成１６）年末時点〉

市税収入

約
〈２００４
（平成１６）年度〉〈２０００（平成１２）年度〉

建設投資による効果
事業活動による効果

（累計）
（年間）

4

みなとみらい２１地区では、海などの周辺の環境や中央地区、新港地区のそれぞれの地区特性に合わせて、街づくりの考え方や手法を定めて、市民が快適に働くための空間、レジャーやショッピングなどで憩い・楽しむための空間、安全で豊かに生活する空間などを創出するために、都市景観にも優れた広く人々が憧憬する街づくりを計画的に進めています。

中 央 地 区
■土地利用イメージ

みなとみらい２１中央地区の地権者と（株）横浜みなとみらい２１との間で「みなとみらい２１街づくり基本協定」が１９８８（昭和６３）年に締結されました。
この協定は、地権者の間で街づくりについてのルールを自主的に決め、その基本的な考え方を共有し調和のとれた街づくりを進めることを目的としています。
この協定には、街づくりのテーマや土地利用イメージとともに、●水と緑 ●スカイライン・街並・ビスタ●アクティビィティフロア ●色調・広告物などの、街づくりの基本的な考え方が示されています。
また、建築物については、敷地規模、高さ、ペデストリアンネットワーク、
外壁後退などの基準が示されています。さらに、高度情報化やリサイクル
社会への対応、都市防災や周辺市街地への配慮など、都市管理に関する姿
勢についても規定されています。
この協定の運営は、協定締結者が構成する「みなとみらい２１街づくり協議会」により行われ、協議会の事務局は（株）横浜みなとみらい２１内に置かれ
ています。

０

１００

２００

３００

４００

５００

１０００m

ビジネスゾーン

インターナショナルゾーン

プロムナードゾーン

商業ゾーン

ウォーターフロントゾーン■用途地域図「街づくり基本協定」に基づく自主的なルールによる街づくりを法制度的にも確かなものとするため、１９８９（平成元）年１０月に「みなとみらい２１中央地区地区計画」が決定されました。地区計画とは、都市計画法に基づいて、建物の建築などをその地区で定めたルールに従って、地区にふさわしい街づくりを実現していこうとする制度です。
０

１００

２００

３００

４００

５００

１０００m

商業地域：建ぺい率80％、容積率400％

商業地域：建ぺい率80％容積率800％

商業地域：建ぺい率80％、容積率600％■建築物等の高さの最高限度

０

5

１００

２００

３００

４００

５００

■地区施設（歩行者ネットワーク）

１０００m

０

１００

２００

３００

４００

５００

１０００m

高さの最高限度 300m

高さの最高限度 180m

高さの最高限度 120m

幅員15m

幅員12m

幅員8m

高さの最高限度 100m

高さの最高限度※ただしグランモール沿いは、
奥行10mの範囲で20m以下とする。

幅員6m

幅員4m

広場

60m

みなとみらい２１中央地区は、都市再生特別措置法（平成１４年４月５日公布）に基づく、都市再生緊急整備地域として２００２（平成１４）年７月２４日に指定されました。これは、国の緊急経済対策の一つで、主に民間による都市開発事業を適切に推進することによって、緊急かつ重点的に市街地の整備を図るべき地域として指定されるものです。

新 港 地 区

みなとみらい２１中央地区と開港以来の街・関内山下地区との結節点に位置する新港地区は、わが国初の近代的な港湾施設として、明治後期から大正初期にかけて建設されました。赤レンガ倉庫に代表される懐かしい
港の風景や石畳などが長い歴史を物語っています。再開発にあたっては、
これらの歴史的資産や港の景観の保全に十分配慮したうえで、２１世紀の横浜港を支える港湾関連業務施設や、静穏な水面を活かした緑地などを整備しています。

２００５年（平成１７年）
１２月

新港地区は、赤レンガ倉庫をはじめとした歴史的資産が数多く残されていることや、 島 という地形的特徴など、個性豊かな街です。そのため、土地の高度利用により未来型街づくりを進めている中央地区とは趣を異にし、港と歴史を感じることができる、ゆったりした街並みの形成など、次のテーマに沿って街づくりを進めています。

港の情景・歴史の継承
近代港湾発祥の地としての歴史性と島としての個性を活かした街づくり

快遊ネットワーク
新しい街・みなとみらい２１中央地区と開港以来の街・関内
山下地区を結ぶ街づくり

新しいみなとまち
人のミナト、情報のミナト。賑わいとうるおいに満ちた新しいみなと街づくり

良好な街並み景観を誘導するために地権者間でルールを定めています。

港の景観の演出
海に囲まれた個性を活かし、港を感じることができる街並みを目指し
ます。

歴史の継承
赤レンガ倉庫に象徴される歴史性を尊重し、また、馬車道など周辺地区と調和した街並みをつくります。

ヒューマンスケール
建物の高さや色調、外壁の後退、水辺の広場づくりなど、楽しく回遊できる空間を確保します。

高層ビル群による中央地区の未来型街づくりに対し、ゆったりとした調
和のとれた街並みを形成するために、１９９７（平成９）年４月に「みなとみらい２１新港地区地区計画」が決定されました。

6

みなとみらい２１地区の基盤整備は臨海部土地造成事業、土地区画整理事業、港湾整備事業など、各種の事業を組み合わせて実施
しています。その中で、共同溝、耐震バースの建設、地盤改良など、災害に強い都市の骨格を整備しています。また、都市機能を支える供給処理施設には、２１世紀にふさわしい各種の新システムを積極的に取り入れています。

・
基
盤
整
備

１９８３
（昭和５８）年

２００６（平成１８）年３月

１９９８（平成１０）年３月に新港地区の埋立が竣功し、これにより、埋立は概ね完了しています。

０

況 … 中央地区：中央地区59.9haについては、一部を除き1992（平成4）年4月までに竣功。
また高島地区5.5haについては1996（平成8）年11月竣功。
新港地区：一文字地区7.3haについては1995（平成7）年4月竣功。
また、突堤間1.2haについては1998（平成10）年3月竣功。
施 行 期 間 … 1983（昭和58）年12月から2008（平成20）年3月まで
事業総面積 … 約73.9ha（他に国埋立地約1.0haあり）
事 業 主 体 … 横浜市

１００

２００

３００

４００

５００

１０００m

現

7

区 分

事

業

名

臨海部土地造成事業

事 業 主 体横浜市港湾局

土地区画整理事業

都市再生機構港湾整備事業

横浜市港湾局、国みなとみらい２１地区の基盤整備事業の大きな柱である土地区画整理事
業は、現在１０１．
８haで事業を進めています。

港湾整備事業では、緑地、道路、その他の港湾施設の整備を進めてい
ます。

現

現
況 … 臨港パーク、内貿パースなどの整備を進め、一部を除き完了しています。
事 業 開 始 … 1983（昭和58）年度
事業総面積 … 約77.9ha
事 業 主 体 … 横浜市、国況 … 旧高島ヤード地区の道路及び供給処理施設などの基盤整備を進めています。
桜木町駅前広場、いちょう通り、
けやき通り、
さくら通り、すずかけ通り、
クイーンモール、
グランモール橋などの整備はほぼ完了しています。
施 行 期 間 … 1983（昭和58）年11月から2010（平成22）年度末まで（清算期間5年を含む）
事業総面積 … 約101.８ha
事 業 主 体 … 都市再生機構

・
基
盤
整
備

地区内の幹線道路の下には、都市機能を支える供給処
理施設を収容する共同溝を設置しています。
これにより、地下空間の有効利用、都市災害の防止及び都市景観の向上を図ります。中央地区では、１９８９（平成元）年３月から供用開始しています。また、新港地区では電線共同溝の整備を進めています。

現況 … みなとみらい大通り、国際大通り、
いちょう通り、
けやき通り、
さくら通り、桜木東戸塚線等の共同溝（延長 約6.5km）が供用開始。
街区開発に先行して引き続き整備を進めます。
収 容 物 件 … 水道管、通信線、電力線、中圧ガス管、廃棄物輸送管、地域冷暖房管、CATV等
事 業 主 体 … 横浜市

０

１００

２００

３００

４００

５００

１０００m

共同溝
供用済区間（平成17年度末）
電線共同溝
供用済区間（平成17年度末）

整備済区間
整備計画区間

温冷熱を集中的に製造・供給・管理してエネルギーを効率的に供給する地域冷暖房システムを採用し、公害や都市災害のない安全な都市生活を実現しています。センタープラントは低廉な深夜電力を使用するＳＴＬ潜熱蓄熱システムを採用、また第２プラントでは、コージェネレーション（熱電供給システム）の排熱等利用して熱コスト削減と省エネルギーを図っています。
今後の供給区域の拡大に併せ、第３プラントの計画も進めていきます。
現況 … センターブラント及び第２プラントが稼働しています。
熱供給開始 … 1989（平成元）年4月
供給エリア面積 … 約90ha （経済産業省認可済部分 平成18年3月末現在）■第2プラン
設 備 能 力 … ■センタープラント（31街区）
ト（24街区）
22
地上6階、地下1階、延床面積 約11,000m
地下4・5階、延床面積 約10,000m
冷 凍 能 力：最大420GJ／ｈ（最終計画）
冷 凍 能 力：最大630GJ／ｈ（最終計画）
ボイラー能力：最大330GJ／ｈ（最終計画）
ボイラー能力：最大540GJ／ｈ（最終計画）
事 業 主 体 … みなとみらい21熱供給株式会社

２１街区の内貿バースは、市民の生活関連物資等を取り扱う施設です。岸壁は耐震性を強化しているため、地震災害等緊急時には、住民の避難や緊急物資輸送などの役割を担うことができます。

現況 … 耐震岸壁が完成し、後背地は駐車場等で暫定的利用が図られています。
事 業 開 始 … 1985（昭和60）年度
接岸許容量 … 5000D／W級（2バース）
岸 壁 水 深 …‐7.5m
岸 壁 延 長 … 260m
事 業 主 体 … 国土交通省、横浜市

災害用地下給水タンクは、災害などの非常時に必要となる飲料水を貯留するための施設です。
このタンクは、水道管の途中に接続してあるので、常時水道水がその中を流れる仕組みになっています。みなとみらい２１地区には大型災害用地下給水タンクが４基設置されており、災害時には、５０万人分の新鮮な飲料水を３日分確保できます。

現

3

3

況 … 1993（平成5）年ヨーヨー広場地下に1,000m 、1994（平成6）年臨港パーク地下に700m 、2000（平成12）年新港パー
3
3
ク地下に1,300m 、2005（平成17）年高島中央公園地下に1,500m の災害用地下給水タンクが完成しました。
3
貯 水 量 … 地区内全体で4,500m
設 置 場 所 … 中央地区：ヨーヨー広場地下、臨港パーク地下、高島中央公園地下
新港地区：新港パーク地下
事 業 主 体 … 横浜市、都市再生機構
高島中央公園地下給水タンク

8

東京をはじめ主要都市や海外との往来の利便性は都市に不可欠な機能です。みなとみらい２１地区は国内外へのスムーズな移動を実現する交通環境を整えています。

◎主要ターミナルへの所要時間
２６分 東京
鉄
道
︵
横
浜
駅
︶

みなとみらい２１地区は、地域外からのアクセスに優れています。東京駅からは電車で約３０分、国内の他の地域からのアクセスについても、東海道新幹線新横浜駅からは地下鉄などで約１５分。さらに首都高速湾岸線で羽田空港へは約２０分というダイレクトなアクセスが可能です。成田空港への車での所要時間も約９０分と、国内、国外を問わず速やかに移動できます。

・
交
通

み
な
と
み
ら
い
２１
地
区

鉄
道
︵
み
な
と
み
ら
い
駅
︶
道
路
︵
み
な
と
み
ら
い
ラ
ン
プ
︶

横浜ベイブリッジ 橋長８６０ｍ 上下６車線

２０分

８７分 成田空港
羽田空港

２６分 新宿
１１分

新横浜

３１分 渋谷３分 横浜

３０分 東京９０分 成田空港
２０分

羽田空港

２０分

東名横浜町田IC※鉄道は乗り換え時分を含まず、データイム最速。

大宮駅

自東
動北
車
道

JR線

京浜急行線

東急線

みなとみらい線

主な高速道路東京外環自動車道
常磐自動車道関越自動車道

JR

山手

線

JR総
武線

成田空港

新宿駅

中央自動車道東京駅

東関東自動車道渋谷駅

東京メトロ13号線（工事中）
東京メトロ日比谷線

品川駅

東名高速道路
J
R
東
J 海
道
R ・
新 横
幹 賀須 京
浜
線 ・
急
京
浜
行
東 線
北
線

千葉駅

東急東横線

みなとみらい線と相互直通運転
長津田駅
東
急
田
園
都
市
線

新横浜駅
JR横浜線

横浜駅
桜木町駅

東名
横浜町田IC

羽田空港
首都高速
横羽線

京葉道路

東

首都高速
湾岸線

みなとみらい21地区
みなとみらいランプ

京

湾

ア

ク

所要時間
ア

ラ

イ

ン

みなとみらい線

横浜駅からみなとみらい２１地区を経由し、元町・中華街駅までを結ぶ鉄道「みなとみらい線」が 平成１６年２月１日、開業しました。本線は東急東横線との相互直通運転で、乗り換えなしに渋谷〜元町・中華街間を３５分（特急の場合）で結びます。横浜駅周辺
や元町・中華街といった古くから愛されている街とみなとみらい２１地区が一体化し、東京都心との連絡も迅速になることから、ビジネスや観光、ショッピングなどの面で様々な効果が生まれています。

9事 業 経 過 … 1985（昭和60）年 運輸政策審議会答申
1989（平成元）年 事業主体：横浜高速鉄道（株）設立
1990（平成 2）年 第一種鉄道事業免許取得
1992（平成 4）年 工事着手
2004（平成16）年2月 開業
区 間 等 … 横浜駅〜元町・中華街駅、延長4.1km（営業キロ）、全線地下構造
事 業 主 体 … 横浜高速鉄道株式会社

横浜〜元町･中華街 約7〜8分
渋谷〜元町･中華街 35分（特急）

︵
港
湾
１
号
線
︶

横浜

︵
み
な
と と
み ち
す
ら の
キ
ず み︵
い
ン
６ き
か な
号 通
グ
け と
線 り
軸
︶
通 らみ
り い
１
号
線
︶

新
高
島
駅

グラン

モール

軸

︵
港
湾
２
号
線
︶

国際大
通り（臨
港幹

みらい

）
３号線
（港湾
線道路

け
みなと
みらい や
駅

︵
いみ
ちな
ょと
み
うら
通い
り２

き
通
り

︵
み
な
と
み
ら
い
３
号
線
︶

号
線
︶

みなと

︵
新
港
２
号
線
︶

大通り

）

）
４号線
（港湾

さ
く
ク ら
イ 通
ー り
︵
ン み
軸 な

︵
新
港
３
号
号線）
線（港湾６
︶

（新

）
５号線
（港湾

と
み
ら
い
４
号
線
︶

港１

号線

）

日本大
馬

・
交
通

みなとみらい大通り

通り駅

元 町→

車道駅

さくら通り

幹線道路

首都高
速横羽
線

みなとみらい線

みなとみらいランプ

主要
歩行者ネットワーク

桜木町

開港の道
首都高速道路中央地区を貫く「みなとみらい大通り」は、みなとみらい２１地区の都市生活を支える主要幹線道路で、みなとみらいランプを通じて首都高速道路（横羽線）に接続しています。また、もう一つの主要幹線である「国際大通り」は、山内町と新港地区を結びます。この道は臨港幹線道路として地下に港湾関連交通を、地上に一般交通を配し、都心部の交通の円滑化を図ります。さらに、国際大通りとみなとみらい大通りを結ぶ道路や各建物へ接続するサービス道路も整備され、沿道に植えられた樹木の名で呼ばれています。
■みなとみらい大通り■国際大通り■その他の幹線道路

現況 … 2002（平成14）年4月に全面供用開始しました。
事 業 開 始 … 1983（昭和58）年度
総 延 長 … 約2.7km
増
員 … 40m（上下6車線）
事 業 主 体 … 横浜市、都市再生機構

事 業 開 始 … 1984（昭和59）年度（山内〜新港）
総 延 長 … 約2.2km
増
員 … 標準幅員46m（本線部4車線、側道部4車線）
事 業 主 体 … 横浜市

現況 … 2005（平成17）年3月のとちのき通りの開通により概ね完成しました。
事 業 開 始 … 1983（昭和58）年度
事 業 主 体 … 横浜市、都市再生機構

みなとみらい２１地区には、２系統の路線バス（市営）が運行されています。そのほか、地区内や近隣の観光スポットを周遊する通年運行の「あかいくつ」号が、大人１００円、小人５０円で運行しています。
また、観光バスも利用できる大型バス駐車場も地区内に配置されています。

あかいくつ号

みなとみらい２１地区へは海からのアクセスも確保されています。ぷかりさん橋などを乗降場所として運航されています。
航路 … 横浜駅東口←→ぷかりさん橋←→ピア赤レンガ←→山下公園／運河パーク←→日本丸メモリアルパーク←→大さん橋
運 行 主 体 … 株式会社ポートサービス、京浜フェリ−ボート株式会社■みなとみらいぷかりさん橋■ピア赤レンガ

事 業 経 過 … 1991（平成3）年 2月 着工
1991（平成3）年11月 竣工
規
模 … さん橋：長さ70mと50mの2基（4バース）の浮きさん橋
2ターミナル部分：鉄骨2階建延床面積 約500m 潮の干満により、高さが2m程度上下する浮体構造
事 業 主 体 … 横浜市

事 業 経 過 … 2004（平成16）年3月 竣工
規
模 … さん橋：長さ50ｍ×幅8ｍの浮きさん橋
ターミナル部分：約13ｍ×4ｍ
事 業 主 体 … 株式会社ポートサービス
株式会社ケーエムシーコーポレーション

みなとみらい ぷかりさん橋

10

動く歩道

みなとみらい２１地区には、３本のモールを骨格として、地区全体に安全で快適な歩行者ネットワークが巡らされています。その１本、桜木町駅からパシフィコ横浜へ連なる「クイーン軸」の一部は歩行者専用通路「動く歩道」となっており、日本丸メモリ
アルパークや横浜ランドマークタワー方面を結びます。もう１本は、横浜駅側から臨港パークを結ぶ「キング軸」で、この２本を結ぶ形で直交するのが、幅員２５ｍを誇る「グランモール軸」です。そのほか、みなとみらい２１地区全域で歩行者施設が整備され歩行者ネットワークが形成される予定です。

・
交
通

現

況 … クイーン軸（動く歩道〜ランドマークプラザ〜ヨーヨー広場〜クイーンモール〜クイーンモール橋）が1997（平成9）年に完成。グランモール軸については、
クイーン軸側からヨーヨー広場、美術の広場、横浜ジャックモール
前までが1999（平成11）年に供用開始し、その先も順次、整備する計画です。キング軸についても、事業の進捗に合わせて整備が行われます。

桜木町駅前広場は、明るく広々とした空間です。そこには、バス、タクシー、一般車の乗降場所だけでなく、みなとみらい２１
地区の街づくりの案内や観光、イベントなどの情報を紹介する「みなとみらい２１
総合案内所」も備えています。

赤レンガパークから山下公園間に残っていた延長５５０mの鉄道高架橋を活かし、新たにスロープやエレベータを設置して、バリアフリーに対応した山下臨港線プロムナードが開通しています。これにより、
桜木町駅前から山手地区へと続く「開港の道」の一部として横浜港の散策に利用されています。

事 業 経 過 … 1987（昭和62）年4月 事業開始
1989（平成元 ）年2月 一部供用開始
2002（平成14）年3月 供用開始
2
総 面 積 … 約17,200m
施
設 … バス・タクシー・一般車乗降場、公衆便所、案内所、サイン施設等
事 業 主 体 … 横浜市、都市再生機構

事 業 経 過 … 2001（平成13）年7月 事業開始
2002（平成14）年3月 供用開始
位
置 … みなとみらい21新港地区〜大さん橋基部〜山下公園規
模 … 延長 約550m、幅員3.5〜6m
事 業 主 体 … 横浜市

横浜駅東口地区とみなとみらい２１中央地区を結ぶ歩行者専用橋で、横浜駅からの新たな玄関口となります。海からの爽やかな風を感じられる開放的なデッキとなっており、中央地区内に新たにできる水際
線プロムナード及び主要歩行者ネットワー
クであるキング軸・グランモール軸へとつながっていきます。
事 業 経 過 … 2003（平成15）年度 事業着手
2007（平成19）年度 供用開始（予定）規
模 … 延長約100m、幅員約12m
事 業 主 体 … 横浜市

11

イメージ

イメージ

野毛地区と結ぶ地下横断施設で、ＪＲ及び市営地下鉄の桜木町駅とも連絡しています。

国道１号線を跨いで、高島二丁目地区と結ぶ歩行者専用橋で、横浜駅
みなみ通路方面に連絡しています。

事 業 経 過 … 1992（平成 4）年度 事業着手
1999（平成11）年4月 供用開始
規
模 … 延長102m、幅員25m
事 業 主 体 … 都市再生機構
施 行 主 体 … 横浜市

事 業 経 過 … 2004（平成16）年度 事業着手
2007（平成19）年 供用開始（予定）規
模 … 延長約80ｍ、幅員約6ｍ
事 業 主 体 … 横浜市

文化施設や歴史的建造物の保存・活用、アミューズメント施設など、魅力的な都市空間を創造するみなとみらい２１地区では、
うるおいとやすらぎのある街づくりを目指して、水と緑を活かした公園や広場の整備を進めています。

０

１００

２００

３００

４００

５００

１０００m

公園・緑地

みなとみらい２１地区では、ウォーターフロントという恵まれた立地条件を活かすため、中央地区の日本丸メモリアルパーク、臨港パークや新港地区の赤レンガパーク、新港パーク、運河パークなど水際線に特色ある緑地を配置し、それぞれの緑地をプロムナードで結んでいます。また、中央地区の中心にグランモー
ル公園を配置し、みなとみらい２１地区全体で緑のネットワークを形成しています。
現在、帷子川沿いには水際公園を、新高島駅近くには高島中央公園を整備しています。高島中央公園の計画にあたっては、市民の方々による懇談会により、基本構想を検討していただくなど、市民や来街者に親しまれる公園づくりを目指しています。さらに、象の鼻パーク（仮称）などの整備を計画しています。

赤レンガ倉庫を中心に、旧横浜税関跡の遺溝や旧横浜港（よこはまみなと）駅のプラットホー
ムを保存・活用し、歴史と景観に配慮し整備しています。

横浜港発祥の地である象の鼻地区の歴史性、象徴性や立地特性を活かし、賑わいや交流の場を生み出すため、広場・緑地を基本とした
段階的な整備を進める計画です。

着
工 … 1989（平成元）年度
オ ー プ ン … 2002（平成14）年4月
総 面 積 … 約5.5ha
主 な 施 設 … プラットホーム、旧横浜税関跡、芝生広場、駐車場等
事 業 主 体 … 横浜市

着 工 予 定 … 2006年度
オープン予定 … 2009年度
総 面 積 … 約3.3ha
事 業 主 体 … 横浜市（予定）

大岡川をはさんだ対岸にある臨港パークと対になるかたちで親水護岸と芝生広場が整備され、港の景色の散策を楽しめます。

赤レンガ倉庫へつながる緑のネットワー
クとして、鉄道跡地のレールやトラス橋などの歴史的資産を活かした汽車道、
運河パーク、水際線のプロムナードが整備されています。

・
公
園
・
緑
地

計画中

象の鼻地区

着
工 … 1998（平成10）年度
オ ー プ ン … 2001（平成13）年4月
総 面 積 … 約2ha
主 な 施 設 … 親水護岸、芝生公園、園路、災害用地下給水タンク等
事 業 主 体 … 横浜市■汽車道
着
工 … 1995（平成7）年度
オ ー プ ン … 1997（平成9）年7月
総 面 積 … 約1ha（延長 約500m）
主 な 施 設 … 線路を活用した園路、トラス橋等
事 業 主 体 … 横浜市

湾曲した水際線に沿って整備された地
区内最大の緑地です。広大な芝生広場
や親水護岸から横浜港が一望でき、イベントなどにも活用されています。

帆船日本丸、港と船の博物館「横浜マリタ
イムミュージアム」、緑地からなります。日本丸を係留している旧横浜船渠
（株）
第一号ドッ
クは、
国の重要文化財に指定されています。

着
工 … 1988（昭和63）年度
オ ー プ ン … 1989（平成元）年3月 一部供用開始
総 面 積 … 約9.3ha
主 な 施 設 … 階段状護岸、潮入りの池、芝生公園、園路、駐車場、売店、災害用地下給水タンク等
事 業 主 体 … 横浜市

着
工 … 1984（昭和59）年度
オ ー プ ン … 1985（昭和60）年4月 一部供用開始
帆船日本丸
総 面 積 … 約5.5ha（公開面積 約3.8ha）
主 な 施 設 … 帆船日本丸（全長約97m、船幅約13m、きっ水約8m）、横浜マリタイムミュージアム、園路、店舗、飲食店等
事 業 主 体 … 横浜市
運 営 主 体 … 財団法人帆船日本丸記念財団

グランモール軸を形成する主要な公園
で、パブリックアートを配したヨーヨー
広場などの３つの広場を含む水を活かした広大なオープンスペースです。

着
工 … 1987（昭和62）年度
オ ー プ ン … 1999（平成11）年11月
総 面 積 … 約2.3ha
主 な 施 設 … 円形広場、
ヨーヨー広場、美術の広場、災害用地下給水タンク等
事 業 主 体 … 横浜市、都市再生機構■運河パーク
1998（平成10）年度
1999（平成11）年9月
約1ha
親水広場、芝生広場、園路等
横浜市■プロムナード
2001（平成13）年度
2005（平成17）年5月
約0.2ha（延長 約275m、幅員10m）
歩行者通路
横浜市

キング軸の中央に位置し、利用者が憩い、うるおい、活動できる空間として整備を進めます。
計画中

ヨーヨー広場

着 工 予 定 … 2006年度
オープン予定 … 2007年3月
総 面 積 … 約1.4ha
主 な 施 設 … 園路、芝生公園、災害用地下給水タンク等
事 業 主 体 … 都市再生機構

イメージ

12

みなとみらい 21 地区では、新しい都心の創造を目指して、最先端の業務・商業・文化などの機能集積を進めています。

中 央 地 区

東日本唯一の国際会議場である「国立横浜国際会議場（国立大ホール）」を中心として、大小約６０室もの会議室を有する会議センター、展示ホール、ホテルなどから構成され、国際的スケールの多彩なコンベンションニーズに対応しています。また、施設内には横浜国際協力センターが設置されています。
■国立横浜国際会議場
2

総敷地面積 … 約 51,000m
2
総延床面積 … 約167,700m■会議センター着
工 … 1991（平成3）年8月
オ ー プ ン … 1994（平成6）年4月
2
延 床 面 積 … 約16,700m
規
模 … 地上7階、地下1階
施 設 内 容 … 国立大ホール（最大5002席）、
マリンロビー等設
備 … ８ヶ国語同時通訳システム、大型映像システム、音響・照明設備等
事 業 主 体 … 国土交通省、株式会社横浜国際平和会議場■展示ホール■ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

着
工 … 1989（平成元）年11月
オ ー プ ン … 1991（平成 3）年10月、2001（平成13）年7月 拡張オープン
2
延 床 面 積 … 約51,000m
規
模 … 地上4階、地下2階
天井高：展示ホール／13〜19m、アネックスホール／5.4〜6.7m
2
展 示 面 積 … 約20,000m （展示ホールのみ）
施 設 内 容 … 展示ホール（無柱一体構造）、アネックスホール、飲食店等
設
備 … 冷暖房・照明・音響・映像等各種設備等
事 業 主 体 … 株式会社横浜国際平和会議場
運 営 主 体 …―

・
機
能
集
積

1988（昭和63）年12月
1991（平成 3）年 7月
2
約30,000m
地上7階、地下1階
メインホール（1000席）、大・中・小会議室（約60室）、飲食店等
８ヶ国語同時通訳システム、映像・音響・照明設備等
株式会社横浜国際平和会議場

1988（昭和63）年12月
1991（平成 3）年 7月
2
約70,000m
地上31階、地下1階、高さ約140m―
客室（600室）、宴会場、飲食店等―
株式会社横浜国際平和会議場
インターコンチネンタル ホテルズ アンド リゾーツ

国立横浜国際会議場

ヨコハマ グランドインターコンチネンタル ホテル

パシフィコ横浜には横浜国際協力センターが設置され、いくつもの国際機関が活動しています。

● 国際熱帯木材機関（Ｉ
ＴＴＯ）● 国際連合世界食糧計画
（ＷＦＰ）
日本事務所
● 国際連合食糧農業機関
（ＦＡＯ）
日本事務所
● 国際連合大学高等研究所
●Ｃ
Ｉ
ＴＹＮＥＴ
（シティネット）：アジア太平洋都市間協力ネットワーク● アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター

13

（１９８６
〈昭和６１〉年１１月設置）（１９９６〈平成 ８〉年１０月設置）（１９９７〈平成 ９〉年１０月設置）（２００４〈平成１６〉年 ４月設置）（１９９２〈平成 ４〉年 ２月設置）（１９８７〈昭和６２〉年 ８月設置）

中 央 地 区
ステーションコアからみなとみらい駅を臨む

高度な都市機能を集積した先導的なモデル街区として、オフィス、商業、ホテルのほか、
世界的水準を満たしたコンサートホールなどの複合機能を持つ施設です。クイーン軸の歩行者ネットワークとして「クイーンモール」が建物を貫いて整備されています。また、
みなとみらい線のみなとみらい駅と地下３階で直結しています。
着
工 … 1994（平成6）年2月
オ ー プ ン … 1997（平成9）年7月（ホテル：8月）
2
敷 地 面 積 … 約 44,400m
2
延 床 面 積 … 約496,400m
規
模 … タワーA棟：地上36階、地下5階、高さ約172ｍ タワーB棟：地上28階、地下5階、高さ約138ｍ
タワーC棟：地上21階、地下5階、高さ約109ｍ ホテル棟：地上25階、地下5階、高さ約105ｍ
施 設 内 容 … タワーA・B・C棟：オフィス、歩行者モール、
ギャラリー、店舗、飲食店、横浜みなとみらいホール等
ホテル棟：パン パシフィック ホテル横浜（客室485室）、飲食店等
事 業 主 体 … T・R・Y90事業者組合、三菱地所株式会社、
日揮株式会社、横浜市

横浜みなとみらいホールは、横浜で初めての本格的なコンサートホールで、音響効果はもちろん演奏者や観客の立場に立った最高の施設です。
着
工 … 1994（平成 6）年2月
オ ー プ ン … 1998（平成10）年6月（小ホール：2月）
2
延 床 面 積 … 約18,600m
規模 … 地上7階、地下1階、高さ約41m
施 設 内 容 … 大ホール（2020席）、小ホール（440席）、ホワイエ、
レセプションルーム、
リハーサル室、音楽練習室等
事 業 主 体 … 横浜市
運 営 主 体 … 財団法人横浜市芸術文化振興財団

・
機
能
集
積

大ホール

高さ２９６ｍ、日本一の超高層ビルで、地区全体のスカイラインの頂点を形成しています。
オフィス、ホテル、ショッピングモールに加え、展望フロアや多目的ホールなど多彩な機能を持つ複合施設です。全長２００ｍ、５層吹抜けのショッピングモール「ランドマー
クプラザ」は、クイーン軸の一部を形成しています。また、敷地内には「ドックヤード
ガーデン」があります。
着
工 … 1990（平成2）年3月
オ ー プ ン … 1993（平成5）年7月（ホテル：9月）
2
敷 地 面 積 … 約 38,000m
2
延 床 面 積 … 約392,000m
規
模 … 高層棟：地上70階、地下3階、高さ約296ｍ
低層棟：地上5階（一部8階）、地下4階
施 設 内 容 … 高層棟：オフィス（1〜48階）、横浜ロイヤルパークホテル（地下1階〜3階、49〜70階、客室603室）、
展望フロア「スカイガーデン」（69階）等
低層棟：ショッピングモール、
ランドマークホール（500人収容）等
事 業 主 体 … 三菱地所株式会社

１８９６（明治２９）年に竣工した旧横浜船渠（株）第二号ドックを解体、復元し、憩いの広場として活用しています。現存する石造りの商船用ドックとしては最古のもので、横浜市の歴 史 的 建 造 物に認定されており、
１９９７（ 平成９）年１２月には、国の重要文化財に指定されました。
オ ー プ ン … 1993（平成5）年7月
規
模 … 地下2階、底部：長さ約100ｍ、幅約14ｍ、深さ約10ｍ
施 設 内 容 … 野外イベントスペース
事 業 主 体 … 三菱地所株式会社

桜木町駅前に立地する複合商業施設で、地区内初のビジネスホテルのほか、オフィス、商業施設などで構成されています。
着
工 … 1998（平成10）年 4月
オ ー プ ン … 2000（平成12）年10月
2
敷 地 面 積 … 約 3,300m
2
延 床 面 積 … 約37,000m
規
模 … 地上25階、地下2階、高さ約100m
施 設 内 容 … オフィス、店舗、
横浜桜木町ワシントンホテル（客室553室）等
事 業 主 体 … オリックス不動産投資法人

ランドマークプラザ

ドックヤードガーデン

郵便制度発足の翌年１８７０（明治５）年に開局した由緒ある横浜桜木郵便局の歴史と伝統を同地に継承しています。通常の郵便局機能のほか、本部機能の一部も担っています。
着
工 … 1996（平成8）年4月
オ ー プ ン … 1997（平成9）年4月
2
敷 地 面 積 … 約1,100m
2
延 床 面 積 … 約6,650m
規模 … 地上7階、高さ約34m
施 設 内 容 … 無集配普通郵便局等
事 業 主 体 … 日本郵政公社

14中 央 地 区

富士ソフトＡＢＣ（株）の本社ビルで、フロアごとにデザインが異なるオフィス空間が特徴です。桜木町駅前からペデストリアンデッキ
で接続しています。

神奈川県民共済生活協同組合が、本部機能と結婚式場やホールなどの会員利用施設を集積しました。動く歩道からペデストリアンデッ
キで接続しています。

着
工 … 2002（平成14）年4月
オ ー プ ン … 2004（平成16）年3月
2
敷 地 面 積 … 約 2，800m
2
延 床 面 積 … 約30，000m
規模 … 地上21階、地下2階、高さ約105ｍ
施 設 内 容 … オフィス、店舗、ギャラリー等
事 業 主 体 … 富士ソフトABC株式会社

着
工 … 2002（平成14）年5月
オ ー プ ン … 2004（平成16）年3月
2
敷 地 面 積 … 約 1,600m
2
延 床 面 積 … 約16,000m
規
模 … 地上14階、地下2階、高さ約70ｍ
施 設 内 容 … オフィス、県民共済みらいホール（300席）
結婚式場等
事 業 主 体 … 神奈川県民共済生活協同組合

横浜銀行の本店ビルとして、業務の多様化に対応しています。また、多目的ホールなどの施設も設けられています。

機能性、快適性、安全性を融合させた業務ビルです。多目的ホールやサービスステーショ
ンも設けられ、国の機関「雇用・能力開発機構」も入居しています。

着
工 … 1990（平成2）年12月
オ ー プ ン … 1993（平成5）年 9月
2
敷 地 面 積 … 約 8，000m
2
延 床 面 積 … 約86，000m
規
模 … 高層棟：地上28階（低層棟：地上4階）、地下3階、高さ約152ｍ
施 設 内 容 … 高層棟：オフィス、店舗等
低層棟：はまぎんホール・ヴィアマーレ（500人収容）等
事 業 主 体 … 株式会社横浜銀行

・
機
能
集
積

着
工 … 1994（平成6）年7月
オ ー プ ン … 1997（平成9）年7月
2
敷 地 面 積 … 約 6,600m
2
延 床 面 積 … 約75,000m
規模… 地上30階、地下2階、高さ約133m
施 設 内 容 … オフィス、店舗、
日石横浜ホール（400人収容）、
会議室、
サービスステーション等
事 業 主 体 … 新日本石油株式会社、新日石不動産株式会社

各施設から排出される廃棄物を、空気の流れを利用した輸送システムにより収集する施設です。各施設の投入口から投入された廃棄物
は共同溝等に収容された輸送管を経て当施設へ送られ、焼却工場へ車両輸送されます。
着
工 … 1988（昭和63）年4月
竣
工 … 1991（平成 3）年4月（稼働開始：5月）
2
敷 地 面 積 … 約2,000m
2
延 床 面 積 … 約6,700m
規
模 … 地上7階、地下1階、高さ約40ｍ
施 設 内 容 … 廃棄管路収集施設
事 業 主 体 … 横浜市「アメニティ」
・「ホスピタリティ」
・「イン
ターナショナリティ」の３つのテーマに基づいた快適な医療環境を備えた地
区内唯一の総合病院です。
■みなとみらい21
リサイクルシステム
廃棄物の減量化と資源化を促進するため、地区内の事業者が共同事業として、古紙のリサ
イクル活動を具体化しています。

戸部警察署みなとみらい交番があり、地区内
警備の拠点となっています。国際会議や大規模イベント開催時には、警護・警備の指揮所をはじめ、部隊待機も可能です。

みなとみらい駅に地下通路で直結したオフィ
スビルです。東京海上日動火災保険（株）が自社使用するとともに、テナントビルとしても使用しています。

着
工 … 1998（平成10）年11月
オ ー プ ン … 2000（平成12）年 3月
2
敷 地 面 積 … 約 580m
2
延 床 面 積 … 約1,430m
規模 … 地上4階、地下2階、高さ約20m
施 設 内 容… 交番等
事 業 主 体 … 警察共済組合神奈川県支部

着
工 … 2002（平成14）年7月
オ ー プ ン … 2004（平成16）年9月
2
敷 地 面 積 … 約 3，300m
2
延 床 面 積 … 約29，100m
規模 … 地上14階、地下2階、高さ約60m
施 設 内 容 … オフィス、店舗等
事 業 主 体 … 東京海上日動火災保険株式会社

近・現代美術を対象とした総合美術館です。
「観る」だけでなく「創る」、「学ぶ」という要素を加えた新しいタイプの美術館で、国際的・文化的な芸術活動の拠点となっています。

オフィス機能に特化したテナント
ビルを計画中です。みなとみらい駅に直結した、利便性に優れたオフィス空間となる予定です。
計画中

着 工 予 定 … 2006（平成18）年 5月
竣 工 予 定 … 2007（平成19）年12月
2
敷 地 面 積 … 約 7,000m
2
延 床 面 積 … 約52,600m
規模 … 地上16階、地下1階、高さ約73ｍ
施 設 内 容 … オフィス、店舗等
事 業 主 体 … 三菱地所株式会社

15

着
工 … 1993（平成5）年2月
オ ー プ ン … 1996（平成8）年1月
2
敷 地 面 積 … 約 8,000m
2
延 床 面 積 … 約34,500m
規
模 … 地上13階、地下3階、高さ約60ｍ
施 設 内 容 … 診療施設（診療科目 22科、病床数 410床）、飲食店、店舗等
事 業 主 体 … 財団法人神奈川県警友会

イメージ

着
工 … 1985（昭和60）年12月
オ ー プ ン … 1989（平成元）年11月
2
敷 地 面 積 … 約19,800m
2
延 床 面 積 … 約26,800m
規
模 … 地上8階、高さ約45m

2

展 示 面 積 … 約 3,000m
施 設 内 容 … 展示室、レクチャーホール（240席）、
ミュージアムショップ、美術図書室、アトリエ等
事 業 主 体 … 横浜市
運 営 主 体 … 財団法人横浜市芸術文化振興財団

中 央 地 区

三菱重工（株）本社の技術部門が入居するオフィ
スビルです。また、科学技術を親しみやすく紹介した展示施設「三菱みなとみらい技術館」が併設されています。

地区内初の都市型住宅として建設された、３棟からなる高層分譲集合住宅です。

着
工 … 1992（平成4）年4月
オ ー プ ン … 1994（平成6）年6月
2
敷 地 面 積 … 約 10,000m
2
延 床 面 積 … 約110,900m
規模 … 地上33階、地下2階、高さ約152ｍ
施 設 内 容 … オフィス、店舗、三菱みなとみらい技術館等
事 業 主 体 … 三菱重工業株式会社

着
工 … 2000（平成12）年 9月
竣
工 … 2003（平成15）年10月
2
敷 地 面 積 … 約 16,300m
2
延 床 面 積 … 約116,200m
規
模 … 地上30階、地下1階、高さ約100m、3棟
施 設 内 容 … 分譲集合住宅（全862戸）、店舗等
事 業 主 体 … 三菱地所株式会社、前田建設工業株式会社（株）ＮＴＴドコモの情報・通信機能が集約されています。また、２１階には、横浜市防災行
政用無線統制室が設けられています。

高島中央公園に隣接した２棟の高層分譲集合住宅を建設しています。
建設中

着

工 … 2004（平成16）年11月 R棟（仮称）2005（平成17）年10月 L 棟（仮称）竣 工 予 定 … 2007（平成19）年 1月 R棟（仮称）2007（平成19）年12月 L 棟（仮称）2
敷 地 面 積 … 約 20，600ｍ
2
延 床 面 積 … 約155,100ｍ
規
模 … 地上30階、地下1階、高さ約100ｍ、2棟
施 設 内 容 … 分譲集合住宅（全約1206戸）
事 業 主 体 … 三菱地所株式会社、東京急行電鉄株式会社、三菱倉庫株式会社

建設中

イメージ

・
機
能
集
積

家具・インテリアのショールームをメイ
ンに、各種専門店やカフェを備えた商業系ビルです。１階のアトリウムは、コミュニティースペースとなっています。

中央地区の中心部に立地する高層
分譲集合住宅を建設しています。

着
工 … 2005（平成17）年5月
竣 工 予 定 … 2007（平成19）年6月
2
敷 地 面 積 … 約10,000ｍ
2
延 床 面 積 … 約84,000ｍ
規
模 … 地上31階、地下1階、高さ約100ｍ
施 設 内 容 … 分譲集合住宅（全約650戸）、店舗等
オリックス・リアルエステート株式会社
事 業 主 体 … 株式会社ランド、
東急不動産株式会社、三井物産株式会社

着
工 … 1997（平成 9）年 5月
オ ー プ ン … 1999（平成11）年 5月（通信用タワー：10月）
2
敷 地 面 積 … 約 6,500m
2
延 床 面 積 … 約53,000m
規
模 … 地上22階、地下2階、高さ約105m、（地上から通信用タワー上部まで約252m）
施 設 内 容 … オフィス、情報通信施設、店舗等
事 業 主 体 … 株式会社エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ
株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ

イメージ

着
工 … 2002（平成14）年4月
オ ー プ ン … 2004（平成16）年4月
2
敷 地 面 積 … 約 5，500m
2
延 床 面 積 … 約47，700m
規模 … 地上12階、地下4階、高さ約70m
施 設 内 容 … ショールーム、店舗、変電所等
事 業 主 体 … 有限会社シルクポート、
みずほ信託銀行株式会社

ホームセンターや生鮮食料品、レストランなどで構成された生活をサポートする商業施設です。障害者が参加する
ＮＰＯのコミュニティー・サロンも併設されています。

グランモール公園をはさんでイースト、ウエストの２棟で構成され、各種専門店やレストランが入った商業施設です。

着
工 … 2002（平成14）年10月
オ ー プ ン … 2003（平成15）年 4月
2
敷 地 面 積 … 約19,200m
2
延 床 面 積 … 約12,400m
規
模 … 地上2階
施 設 内 容 … 店舗、飲食店等
事 業 主 体 … 株式会社横浜都市みらい着
工 … 1999（平成11）年 1月
オ ー プ ン … 1999（平成11）年10月
2
敷 地 面 積 … 約20,000m
2
延 床 面 積 … 約30,800m
規
模 … 地上2階、2棟
施 設 内 容 … 店舗、飲食店等
事 業 主 体 … 清水建設株式会社

建設中

キング軸の南側に建設する２棟の高層分譲集合住宅です。低層部には、ミニシアターやスー
パーマーケットなどが設けられます。

都市再生機構の「民間支援型賃貸住宅制度」により、２棟の賃貸集合住宅を建設しています。

着
工 … 2005（平成17）年 2月
竣 工 予 定 … 2007（平成19）年11月
2
敷 地 面 積 … 約 8,000m
2
延 床 面 積 … 約76,200m
規
模 … 地上30階、地下1階、高さ約100ｍ、2棟
施 設 内 容 … 分譲集合住宅（全約555戸）、店舗、
ミニシアター等
事 業 主 体 … 生活協同組合東京住宅供給センター等

着
工 … 2005（平成17）年 8月
竣 工 予 定 … 2007（平成19）年11月
2
敷 地 面 積 … 約 5,000ｍ
2
延 床 面 積 … 約45,600ｍ
規模 … 地上29階、地下1階、高さ約100ｍ
施 設 内 容 … 賃貸集合住宅（全約413戸）
事 業 主 体 … ディエイチ開発みなとみらい有限会社

建設中■ロイヤルパークスタワーみなとみらい（仮称）

イメージ

イ
メ
ー
ジ

■パシフィックレジデンスタワーみなとみらい（仮称）2006（平成18）年2月
2009（平成20）年6月
2
約 5,000ｍ
2
約45,700ｍ
地上29階、地下1階、高さ約100ｍ
賃貸集合住宅（全約415戸）
特定目的会社PDみなとみらい

16中 央 地 区

シネマコンプレックス、ライブハウス、
アミューズメント、結婚式場、レストランなどの多様な機能を集積した総合
エンタテイメント施設です。

劇場や屋内型パークをはじめ、映像文化とビジネスニーズが融合した総合エンタテイメン
ト施設を計画しています。
計画中

着
工 … 2004（平成16）年 5月
オ ー プ ン … 2004（平成16）年11月
2
敷 地 面 積 … 約14,000m
2
延 床 面 積 … 約21,400m
規
模 … 地上5階、一部地下1階、3棟
施 設 内 容 … ライブハウス、
シネマコンプレックス、アミューズメント、結婚式場、飲食店、店舗等
事 業 主 体 … 横浜ブロードキンググループ（東急不動産株式会社、三菱地所株式会社、株式会社東京放送、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ）

・
機
能
集
積

※計画段階のイメージであり、変更する場合があります。
着 工 予 定 … 2008（平成20）年度
オープン予定 … 2010（平成22）年度
2
敷 地 面 積 … 約 41,000ｍ
2
延 床 面 積 … 約300,000ｍ
規
模 … 高さ100m程度を予定
施 設 内 容 … 屋内型エンタテイメント施設、オフィス、ホテル、商業施設
事業予定者 … 株式会社セガ

建設中

昭和３７年から当地区に開設されていた同施設を、土地区画整理事業の施工に伴い、他地域に中断移転していたものを復帰移転しています。

市民のスポーツ振興を目的
として、フットサルやサッカーなどのフィールド系スポーツに最適な人工芝を敷設した市民スポーツパー
クを整備しています。

着
工 … 2006（平成18）年3月
竣 工 予 定 … 2007（平成19）年1月
2
敷 地 面 積 … 約4,000m
2
延 床 面 積 … 約2,000m
規
模 … 地上4階、高さ約16ｍ
施 設 内 容 … オフィス等
事 業 主 体 … 都市再生機構、国土交通省

着
工 … 2005（平成17）年11月
オープン予定 … 2006（平成18）年 7月
2
敷 地 面 積 … 約15,000ｍ
2
延 床 面 積 … 約 760ｍ
規模 … 地上2階、高さ約10m
施 設 内 容 … 人工芝グラウンド、
クラブハウス等
事 業 主 体 … 横浜市

建設中

イメージ

プロサッカーチーム「横浜Ｆ・マリノス」の活動拠点となる施設です。天然芝のグラウンドやクラブハウス、スタンド棟などを整備しています。

イメージ

日産自動車（株）が本社機能を移転します。ギャラリーやカフェなども備えたオフィスビルを建設する予定です。
計画中

着
工 … 2005（平成17）年4月
竣
工 … 2006（平成18）年3月
オープン予定 … 2006（平成18）年6月 一部オープン（グランドオープン：12月）
イメージ
2
敷 地 面 積 … 約45,600ｍ
2
延 床 面 積 … 約 7,200ｍ
規
模 … 地上3階、高さ約12ｍ
施 設 内 容 … サッカーグラウンド（天然芝 2面、人工芝 2面）、スタンド（約1200席）、
クラブハウス、オフィス、店舗等
事 業 主 体 … 日産グループ（日産自動車株式会社、横浜マリノス株式会社）

着 工 予 定 … 2007（平成19）年度春
オープン予定 … 2010（平成22）年
2
敷 地 面 積 … 約10,000ｍ
延 床 面 積 … 計画中規
模 … 計画中
施 設 内 容 … オフィス、
ギャラリー、飲食店等
事 業 主 体 … 日産自動車株式会社

横 浜 駅 東 口 地 区

みなとみらい２１地区の横浜駅側からの開発起点となる先導的施設です。横浜新都市ビルは、文化・百貨店等の商業など、多様なニーズに応える「複合多目的空間」として、多くの市民に利用されています。また、スカイビルには、横浜シティ・エア・ターミナル（ＹＣＡＴ）があり、羽田・成田空港に直接アクセスできます。また、平成１９年度には中央地区との歩行者専用橋が完成する予定です。

■横浜新都市ビル
着
工 … 1983（昭和58）年10月
オ ー プ ン … 1985（昭和60）年 9月
2
敷 地 面 積 … 約 18,000ｍ
2
延 床 面 積 … 約185，000m
規模 … 地上10階、地下3階
施 設 内 容 … 商業施設（横浜そごう）、新都市ホール（994人収容）、文化施設、バスターミナル等
事 業 主 体 … 横浜新都市センター株式会社、株式会社横浜スカイビル

17

イメージ

■スカイビル1994（平成6）年2月
1996（平成8）年9月
2
約 13,000ｍ（バスプール含む）
2
約102，
000m
地上30階、地下3階
商業施設（丸井ほか）、
オフィス、YCAT等
株式会社横浜スカイビル、横浜新都市センター株式会社

イメージ新 港 地 区

東京湾及び関東一円の海上防災拠点です。災害の発生時には、被災者の救援活動などの海上災害応急対策拠点としても機能します。平常時は、特殊救難訓練などの災害を想定した訓練や研修に利用されています。また、展示施設「海上保安資料館横浜館」も敷地内に併設されています。
着竣

工 … 1992（平成4）年
工 … 陸上施設：1995（平成7）年
海上施設：1996（平成8）年
2
敷 地 面 積 … 約27,000m
2
延 床 面 積 … 約13,300m
規
模 … 地上4階、地下1階
施 設 内 容 … オフィス、訓練施設、船艇施設、海上保安資料館横浜館等
事 業 主 体 … 海上保安庁第三管区海上保安本部

歴史的建造物「赤レンガ倉庫」が、改修工事を経て、文化・商業施設として利用されています。
「港の賑わいと文化を創造する空間」をコンセプトに、市民文化の活動拠点である１号館、レスト
ラン・店舗が集まった２号館及びイベント広場が一体となって新たな賑わいを創出しています。
改修工事着工 … 1994（平成6）年6月
オ ー プ ン … 2002（平成14）年4月
2
事 業 主 体 … 横浜市、株式会社横浜みなとみらい21
敷 地 面 積 … 約14,000m■1号館（文化施設）■2号館（商業施設）■イベント広場22
2
延 床 面 積 … 5,575m
10,755m
面積 … 約8,000m
規
模 … 地上3階、高さ約18ｍ
地上3階、高さ約18ｍ―
長さ約76ｍ、幅約22.6ｍ
長さ約149ｍ、幅約22.6ｍ
建 築 年 … 明治41〜大正2年
明治40〜明治44年―
施 設 内 容 … 多目的ホール、多目的スペース、店舗等 飲食店、店舗等
野外イベントスペース
運 営 主 体 … 財団法人横浜市芸術文化振興財団
株式会社横浜赤レンガ
株式会社横浜みなとみらい21

水際線に面する新港地区に
質の高いサービスを提供するアーバンリゾートホテルを整備します。

（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）の神奈川県における総合窓口として国際協力を行っています。
また、日本の海外移住の歴史と現在を伝える「海外移住資料館」が併設されています。

計画中

着 工 予 定 … 2007（平成19）年春
オープン予定 … 2009（平成21）年春
2
敷 地 面 積 … 約 7,000m
2
延 床 面 積 … 約31,000m
規
模 … 地上7階、地下2階（予定）
施 設 内 容 … ホテル、
レストラン、バンケット、エステ等
事業予定者 …「エイ・ピイホテルアンドリゾート」グループ

・
機
能
集
積

イメージ

着
工 … 2000（平成12）年11月
オ ー プ ン … 2002（平成14）年12月
2
敷 地 面 積 … 約 4，500m
2
延 床 面 積 … 約16，000m
規模 … 地上8階、地下1階
施 設 内 容 … JICAプラザ、研修・宿泊室（108室）、図書資料室、海外移住資料館等
事 業 主 体 … 独立行政法人国際協力機構（ＪＩ
ＣＡ）

横浜港を一望できる総合温泉レジャー施設です。神奈川県内の源泉から運搬した温泉を利用した大浴場や露天風呂、食事処のほか、宿泊施設も備えています。

首都圏初の輸入促進商流施設（ＦＡＺ指定）です。世界各国の商品を扱った店
舗や映画館などのほか、横浜ワールド
ビジネスサポートセンターや会議室なども設置されています。

着
工 … 2004（平成16）年3月
オ ー プ ン … 2005（平成17）年6月
2
敷 地 面 積 … 約 4,100m
2
延 床 面 積 … 約20,600m
規模 … 地上8階
施 設 内 容 … 大浴場、露天風呂、リラクゼーション施設、宴会場、客室（約60室）等
事 業 主 体 … 万葉倶楽部株式会社

着
工 … 1997（平成 9）年12月
オ ー プ ン … 1999（平成11）年 9月
2
敷 地 面 積 … 約 20,000m
2
延 床 面 積 … 約100,400m （駐車場含む）
規
模 … 地上6階（駐車場部：9階）、地下1階
施 設 内 容 … 卸・小売店舗、
シネマコンプレックス、
オフィス、会議室等
事 業 主 体 … 株式会社横浜インポートマート

船員の憩いと活動の拠点となる宿泊施設です。汽車道につながる通景空間を確保した特徴的な建物です。

世界最大級の時計機能を持つ大観覧車「コスモクロック２１」をシンボルとした都市型遊園地です。

着
工 … 1997（平成 9）年12月
オ ー プ ン … 1999（平成11）年10月
2
敷 地 面 積 … 約 4,300m
2
延 床 面 積 … 約11,700m
規
模 … 地上10階、地下1階、高さ約44m
施 設 内 容 … 客室（135室）、飲食店、会議室等
事 業 主 体 … 財団法人日本船員厚生協会

敷 地 面 積 … 約20,400m
施 設 内 容 … アミューズメント施設、飲食店等
事 業 主 体 … 泉陽興業株式会社

2

18

１９６５
（昭和４０）年●動く歩道竣工●横浜博覧会（ＹＥＳ'８９）開幕（〜１０月）

２月 ●横浜市が「６大事業」の一つとして「都心部強化事業」を発表

１９７８（昭和５３）年●横浜マリタイムミュージアム開館

１１月 ●横浜市都心臨海部総合整備計画調査委員会（八十島義之助委●臨港パーク一部供用開始

員長）
が発足

●美術の広場オープン

１９７９（昭和５４）年●横浜高速鉄道（株）設立

１２月 ●横浜市都心臨海部総合整備計画調査委員会が基本構想を報告

１９８０（昭和５５）年

横浜国際通信センターがサービス開始

３月 ●三菱重工業（株）横浜造船所の移転が決定●みなとみらい２１中央地区の町名、住居表示を「みなとみらい」に決定

１９８１（昭和５６）年●旧国鉄高島ヤード部の土地利用計画が、国鉄清算事業団の資

７月 ●横浜市が「都心臨海部総合整備基本計画（中間案）」を発表●横浜市都心臨海部総合整備事業推進本部が発足

産処分審議会で承認
１０月 ●みなとみらい２１中央地区地区計画の都市計画決定

１０月 ●計画及び事業の名称を「みなとみらい２１」に決定

１１月 ●横浜美術館正式オープン（１９８５年着工）

１９８３（昭和５８）年

１９９０（平成２）年

２月 ●土地区画整理事業などの都市計画決定

４月 ●横浜高速鉄道（株）
がみなとみらい線の事業免許を取得

３月 ●三菱重工業（株）横浜造船所の移転完了

１１月 ●２４街区事業計画提案競技の結果「Ｔ・Ｒ・Ｙ９０グループ」を事業

８月 ●帆船日本丸の横浜市移管が決定

主体に決定

１９９１
（平成３）年

１１月 ●公有水面埋立免許に係る運輸大臣の認可●土地区画整理事業に係る建設大臣の事業認可（３５．
１ｈａ）

５月 ●都市廃棄物処理システム稼働●みなとみらい２１事業着工

７月 ●パシフィコ横浜（横浜国際平和会議場）竣工（１９８９年着工）

１９８４（昭和５９）年

８月 ●ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテルオープン（１９８８年着工）

２月 ●みなとみらい２１埋立事業礎石沈定式

１０月 ●パシフィコ横浜展示ホール竣工（１９８９年着工）

７月 ●（株）横浜みなとみらい２１設立

１１月 ●みなとみらいさん橋・海 上 旅 客ターミナル（ ぷかりさん橋 ）１９８５（昭和６０）年

竣 工（１９９１年着工）

４月 ●日本丸メモリアルパーク一部供用開始●テレポートよこはま'９１（世界テレポート連合第７回総会）の開催

１９９２（平成４）年

帆船日本丸の一般公開開始

２月 ●アジア太平洋都市間技術協力ネットワーク（シティネット）、

９月 ●みなとみらい２１テレポート計画発表

パシフィコ横浜に事務局を開設●横浜新都市ビルオープン（１９８３年着工）

１９８６（昭和６１）年
１０月 ●みなとみらい２１熱供給（株）設立

帆船日本丸 一般公開開始〈１９８５（昭和６０）年〉

１１月 ●国際熱帯木材機関（Ｉ
ＴＴＯ）の本部をパシフィコ横浜に移転

３月 ●旧国鉄高島ヤード部等（２１．
９ｈａ）
を土地区画整理事業区域に編入●横浜市と大蔵省、赤レンガ倉庫・用地の交換契約を締結
５月 ●みなとみらいランプ全方向供用開始

１９８７（昭和６２）年

７月 ●横浜市企業等誘致推進本部設置

６月 ●（株）横浜国際平和会議場設立

１１月 ●みなとみらい線第１期工事着工

７月 ●土地区画整理事業の事業計画について変更認可（６３．
４ｈ
ａに拡大）

１９９３
（平成５）年

８月 ●中央地区第一工区（４３ｈａ）埋立竣功認可

２月 ●横浜業務核都市基本構想を国から承認

１２月 ●横浜（みなとみらい２１地区）に、国立横浜国際会議場の建設を

３月 ●みなとみらい２１中央地区事業化促進街区開発事業者公募に係

閣議で了解る登録申込の受付開始（〜６月）

１９８８（昭和６３）年

６月 ●みなとみらい２１リサイクル推進協議会設立

１月 ●（株）横浜国際平和会議場に対し、国（通産省、運輸省、建設省）●（財）
ケーブルシティ横浜設立

が民活法適用対象施設として、会議場施設（会議場、展示場）

７月 ●横浜ランドマークタワーオープン（１９９０年着工）を認定

９月 ●（株）都市みらい整備センター（現：横浜都市みらい）設立

４月 ●みなとみらい２１中央地区土地区画整理事業区域の一部に仮換●横浜銀行本店ビルオープン（１９９０年着工）

地を指定（６３．
４ｈａ）●横浜ロイヤルパークホテルオープン

６月 ●インテリジェント・シティ整備基本計画の建設大臣承認

１１月 ●みなとみらい２１１０周年記念事業開催

７月 ●みなとみらい２１街づくり基本協定を締結

１２月 ●みなとみらい２１事業促進策に関する委員会（八十島義之助委

１０月 ●新港地区（一文字）公有水面埋立免許の取得

員長）が発足１９８９（平成元）年

１９９４（平成６）年３ｈａに拡大）１月 ●土地区画整理事業の事業計画について変更認可（７４．

３月 ●みなとみらい２１熱供給ビル第２期工事竣工（１９９２年着工）

２月 ●桜木町新駅前広場の供用開始

４月 ●国際橋開通（国際大通り）

３月 ●みなとみらい２１中央地区地域冷暖房施設センタープラント竣工火入れ式

19

横浜博覧会（ＹＥＳ'８９）開催〈１９８９（平成元）年〉

５月 ●国際デジタル通信（株）（ＩＤＣ）の着工前のみなとみらい２１地区〈１９８０（昭和５５）年〉

１９８３（昭和５８）年●国 立 横 浜 国 際 会 議 場オープン（１９９１年着工）

１９８９（平成元）年

２０００（平成１２）年

５月 ●みなとみらい２１事業促進策につい

３月 ●戸部警察署みなとみらい交番オープン（１９９８年着工）て第一次答申１０月 ●クロスゲートオープン（１９９８年着工）

６月 ●三菱重工横浜ビルオープン

２００１（平成１３）年（１９９２年着工）

４月 ●新港パークオープン

７月 ●高島地区（用品庫プール）公有水
面埋立免許の取得

着々と進む施設建設〈１９９４（平成６）年〉

７月 ●パシフィコ横浜展示ホール拡張（１９９９年着工）
９月 ●横浜トリエンナーレ２００１開催

１２月 ●首都高速湾岸線開通（羽田〜ベイブリッジ）

２００２（平成１４）年

１９９５（平成７）年３月 ●山下臨港線プロムナードオープン

２月 ●みなとみらい線第２期工事着工（横浜〜みなとみらい）横浜トリエンナーレ２００１〈２００１（平成１３）年〉●桜木町駅前歩行者広場完成●土地区画整理事業の事業計画について変更認可（平成１５年度

４月 ●赤レンガ倉庫・パークオープン（赤レンガ倉庫活用工事２０００年着工）〈清算期間５年を含む〉まで期間延長）

５月 ●ＦＩ
ＦＡワールドカップＴＭ開催

４月 ●横浜海上防災基地完成●国際メディアセンターをパシフィコ横浜内に開設●みなとみらい２１総合案内所オープン

１２月 ●ＪＩＣＡ横浜国際センターオープン（２０００年着工）●新港地区（一文字）埋立竣功認可

２００３（平成１５）年

８月 ●第１回ＭＭ２１地区合同防災訓練実施

１９９６（平成８）年８ｈａに拡大）９月 ●土地区画整理事業の事業計画について変更認可（１０１．

１月 ●けいゆう病院オープン（１９９３年着工）

１０月 ●M.M.TOWERS竣工（２０００年着工）

２月 ●新港地区（突堤間）公有水面埋立免許の取得

２００４（平成１６）年

９月 ●スカイビルオープン（１９９４年着工）

２月 ●みなとみらい線開通

１１月 ●高島地区（用品庫プール）埋立竣功認可

３月 ●ピア赤レンガオープン（２００４年着工）

１９９７（平成９）年●富士ソフトＡＢCビルオープン（２００２年着工）●県民共済プラザビルオープン（２００２年着工）

４月 ●新港地区地区計画の都市計画決定

４月 ●「横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する●横浜桜木郵便局オープン

条例（企業立地促進条例）」施行（１９９６年着工）
７月 ●クイーンズスクエア横 浜オープン（１９９４年着工）●日石横浜ビルオープン（１９９４年着工）●リーフみなとみらいオープン（２００２年着工）
クイーンズスクエア横浜オープン
クイーン軸完成〈１９９７（平成９）年〉●クロス・パティオ供用開始

６月 ●６６街区の事業予定者として日産自動車（株）
が決定
７月 ●みなとみらい２１プロモーション協議会設立
９月 ●みなとみらいビジネススクエアオープン（２００２年着工）●みなとみらい大通り一部暫定２車線区間を含め全線開通●５５･５６街区の事業予定者として
（株）
セガが決定

●汽車道オープン

１０月 ●M.M.TOWERS FORESIS着工

８月 ●パン パシフィック ホテル 横浜オープン

１１月 ●GENTO YOKOHAMAオープン（２００４年着工）

９月 ●クイーンモール橋オープン

２００５（平成１７）年

１９９８（平成１０）年

２月 ●Brillia Grande みなとみらい着工

３月 ●新港地区（突堤間）埋立竣功認可

５月 ●みなとみらいミッドスクエア・ザ・タワーレジデンス着工

６月 ●横浜みなとみらいホールグランドオープン（小ホール ２月）

６月 ●横浜みなとみらい万葉倶楽部オープン（２００４年着工）

１０月 ●駐車場案内システム稼働

８月 ●ロイヤルパークスタワーみなとみらい（仮称）着工

１９９９（平成１１）年

１１月 ●横浜みなとみらいスポーツパーク着工

３月 ●土地区画整理事業の事業計画に●第２５回全国豊かな海づくり大会開催

ついて変更認可（平成２２年度〈清●横浜駅東口ペデストリアンデッキ着工

算期間５年含む〉まで期間延長
及び事業区域を１０１．
６ｈａに拡大）１２月 ●土地区画整理事業の事業計画について変更認可
新港地区街開き〈１９９９（平成１１）年〉

５月 ●横浜メディアタワーオープン（通信用タワー１０月）（１９９７年着工）

２００６（平成１８）年
２月 ●パシフィックレジデンスタワーみなとみらい（仮称）着工●４街区の事業予定者として「エイ・ピイホテルアンドリゾート」グルー

９月 ●新港地区街開き

プが決定●横浜ワールドポーターズオープン（１９９７年着工）●５７・５８街区の事業予定者として
（株）
セガが決定

●運河パークオープン

３月 ●横浜F・マリノス拠点施設竣工（２００５年着工）●赤レンガパーク一部供用開始
１０月 ●横浜国際船員センター「ナビオス横浜」オープン（１９９７年着工）●国土交通省関東地方整備局京浜港湾事務所復帰移転工事着工●雇用・能力開発機構が日石横浜ビルに移転
１１月 ●グランモール公園全面オープン
１２月 ●新港サークルウォーク供用開始

１９９４（平成６）年

１９９７（平成９）年

２００６（平成１８）年

20中央地区（141ha)
山内ふ頭

Central District (141ha)

Yamanouchi Pier

貨物線

(Freight Line)H
Seabバスus

内貿（耐震）バースシー

Earthquake-proof
Domestic Berths

21

National Convention
Hall of Yokohama

パシフィコ横浜

50

Brillia Grande みなとみらい

Brillia Grande Minatomirai
M.M.TOWERS

18

39

32

dge

54

66

45
45

on

Yokohama Jackmall

Leaf minatomirai

46

42

PC Depot

49

三菱重工 横浜ビル

Mitsubishi Juko
Yokohama Bldg.

Yokohama
Home Collection

SUNWAVE
都市再生機構Yokohama Showroom
横浜中央都市整備事務所
アルカエフ
Urban Renaissance Agency

ARUKAEFU

48

36

横浜ホームコレクション

サンウェーブ横浜ショールーム

47

Yokohama Museum of Art

う

43

PC デポ

57

ion

The Landmark Tower
Yokohama

37

トヨタジョイパーク

Toyota Joy Park

横浜銀行本店ビル

Nippon-maru
Memorial Park

動く歩道

Bank of Yokohama
Head-Office Building

38

23
日本丸
メモリアルパーク

Yokohama Royal
Park Hotel

Nissan Carpalace
Minato Mirai 21

acho Stat

25
横浜ランド マークタワー

みなと

日産カーパレス

Takashim

Yokohama
Cosmo World

横浜ロイヤル
パークホテルMinato M みらい大通り
irai Odori
Blvd.

44

高島町駅

よこはま
コスモワールド

横浜美術館

いちょ

SUPER AUTOBACS

M
etr
op 首都
oli 高
tan 速
Ex 道路
pr
es
sw
ay

omirai St
ation

グランモ

ール公園
Grand mall ParkINAX Yokohama Showroom
スーパーオートバックス

Queen's
Square Yokohama

みなと
Minat みらい駅

34

M.M. Mid Square theTower Residence

リーフみなとみらい

INAX 横浜ショールーム

55

ー

ル軸
Grand mall

みなとみらいミッドスクエア・
ザ・タワーレジデンス

通り
Icho Ave
.

58

グランモ

横浜ジャックモール

す

Sh

in-

67

53

Suz ずかuka け通
ke り
Ave
.

ati
tak 新高
as 島
him 駅
aS
t

56

16

クイーンズ
スクエア横浜Yokohama Media Tower

41
横浜駅

Yokohama Station

24

さくら

Sky Bldg.

横浜メディアタワー

水

GENTO YOKOHAMA

Minatomirai
観光バスターミナル
Business Square 33 Sightseeing Bus
Terminal

15

The Pan Pacific
Hotel Yokohama

みなとみらいビジネススクエア

omirai Line

ゲント ヨコハマ

Minatomirai Koban

40

M.M.Towers Foresis
みなと
Minat みらい線

スカイビル

パンパシフィック
ホテル横浜

みなとみらい交番

M.M.TOWERS FORESIS

52

Yokohama Minatomirai
国際橋 Manyo Club
Kokusaibashi
Bridge横浜みなとみらいホール
Yokohama Minato Mirai Hall

Sakura 通り
Ave.

to M

65

Moving Walkway

30

29
日石横浜ビルNisseki Yokohama Bldg.

県民共済プラザビル

Kenminkyosai Plaza Building
みなとみらい21
総合案内所

首都高速横羽線 みなとみらいランプ

Metropolitan Expressway(Yokohama-Haneda)
Minato Mirai Ramp
横浜市

営地

Subway下鉄

11-3

Conference Center

横浜みなとみらい万葉倶楽部

Keiyu Hospital Kokusai Odori Blvd.

（In planning stage）

横浜駅東口
ペデストリアンデッキ

Shinko Park
会議センター

国際大通り

けいゆう病院

M.M.Towers

高島中央公園（計画中）

Pedestrian Deck
Connecting
to Yokohama Station

22

Sea上バスbus

Pacific Residence Tower
Minatomirai（tentative）

Takashima-Chuo Park

大橋 Briらい ashiとみ i Oh
みな iraYokohama
Shintoshi Bldg.

新港パーク

Pacifico Yokohama

Yokohama F・Marinos Facility

na
Mi

68

Yokohama GrandInter Continental Hotel

Exhibition Hall

51

横浜新都市ビルヨコハマグランドインター
コンチネンタルホテル

展示ホール

Royal Parks Tower
Minatomirai（tentative）「横浜F・マリノス」拠点施設

横浜駅東口地区（4ha)

Yokohama Station East District (4ha)

Minato Mirai
Pukarisanbashi

国立横浜 国際会議場

ロイヤルパークスタワー
みなとみらい（仮称）59
パシフィックレジデンスタワー
みなとみらい（仮称）6120

みなとみらいぷかりさん橋クイー

シー

Yokohama Minatomirai
Sports Park

19

ン軸
Queen mall

60
横浜みなとみらい
スポーツパーク

64

Rinko Park

Keihin Port Office
Kanto Regional Development Bureau
Ministry of Land,
Infrastructure andTransport

けやき

Seabバス
us

63

臨港パーク

国土交通省関東地方整備局
京浜港湾事務所

Keyaki 通り
Ave.

62

JR線

JR Line

28

31

26

Minato Mirai 21
Information Center

DHC センタープラント

District Heating andCooling Center Plant

桜木町駅

Sakuragicho Station
クリーンセンター

Refuse Collection
Center

野毛ちかみちNoge Chikamichi
桜木町駅

SakuragichoStation

平成１８年３月末現在

特定地域

みなとみらい
２１地域注１

21

事業の分野（対象事業者）

投下資本額の条件

市税税率の特例

・土地又は建物を取得し新たに事業所を設置する者
１０億円以上５０億円未満
固定資産税・都市計画税
・規則で定める事業を行う者のうち、事業所の賃借（中小企業：１億円以上５億円未満）
税率１/２
（５年間）
に併せて設備を取得する者
・事業所設置を主たる目的とする開発を行う者
固定資産税・都市計画税
５０億円以上2（敷地面積２,５００m 以上で、市外企業又は事業所
税率１/２
（５年間）
(中小企業：
５億円以上)を増設する市内企業への賃貸）

助成金の交付注２―

投下資本額の１０％
（限度額：
５０億円）

（問い合わせ先：横浜市都市整備局みなとみらい２１推進課 TEL：
０４５‐６７１‐３５１７）○進出に対し、横浜市の支援制度があります。 （問い合わせ先：横浜市経済観光局誘致・国際経済課〈４月１日から〉 TEL：０４５‐６７１‐３８３７）○横浜市企業立地促進条例の適用又は神奈川県助成制度の対象となる不動産は不動産取得税の軽減措置を受けることができます。（問い合わせ先：横浜県税事務所課税第二課 TEL：０４５‐６５１‐１４７１）

○横浜市等で、今後公募を予定している街区の情報です。
（平成１８年３月末現在）
新港地区（41ha)
至 山下公園To Yamashita Park

Shinko District (41ha)○具体的な土地処分条件等は、公募要項に定める内容となります。
○公募を開始した場合は、公募情報を「横浜みなとみらい２１公式ウェブサイト」に掲載します。
（http://www.minatomirai21.com/development/index.html）（問い合わせ先：横浜市都市整備局みなとみらい２１推進課 TEL：０４５‐６７１‐３５１７）

至 大さん橋To Osanbashi Pier

街区番号

大
l
横浜港 rnationa
teama InYokoh

ハンマーヘッドパーク（仮称）Hammerhead Park (tentative)

H

5

さん橋

横浜海上防災基地

ーミナ

rm
船タ
nger Te
Passe

Shinko- Passenger Terminal

1

約１.３ha２０街区

約２.２ha４２街区

約１.３ha４３街区

約０.８ha４６街区

約０.９haル

6-1
ピア赤レンガAka-Renga Park

4

inal

赤レンガパーク

2

JICA 横浜国際センター

JICA YokohamaInternational Centre

11-2

8
ink

9

新港町交番

Shinkocho
KOBAN
運河パーク

17

3

ob 新港橋a

横浜国際船員センター「ナビオス横浜」

Yokohama International Seamen's Center"Navios Yokohama"

sh

iB
rid

ge

Zo-no-hana Park

(tentative / in planning stage)

Yam 山下臨
ashit 港線
a Rin プロ
ko L ムナ
ine ード
Prom
ena
de

６２街区

約２.２ha

商業地域
容 積 率４００％
建ぺい率 ８０％６７街区

約０.８ha

商業地域
容 積 率８００％
建ぺい率 ８０％

みなとみらい２１中央地区地区計画
みなとみらい２１街づくり基本協定○上記のほか、独立行政法人都市再生機構にも今後、公募予定の街区があります。
（問い合わせ先：都市再生機構
募集販売本部市街地用地販売推進室 TEL：０３‐３３４７‐０４９６）

万国橋

kubas

Banko

Unga Park13

象の鼻パーク（仮称／計画中）

Sh

12
14

商業地域
容 積 率８００％
建ぺい率 ８０％

約１.６haShinko Circle Walk

Yokohama World Porters

商業地域
容 積 率６００％
建ぺい率 ８０％

５９街区
Aka-Renga Soko

新港サークルウォーク

横浜ワールドポーターズ

商業地域
容 積 率４００％
建ぺい率 ８０％

みなとみらい２１新港地区地区計画
みなとみらい２１新港地区街並み景観ガイドライン

赤レンガ倉庫

7

11-1

その他

用途地域

商業地域
容 積 率６００％
建ぺい率 ８０％

Pier Aka-Renga

6-2

10

１１‐２街区

国際客

Yokohama Marine Disaster
Prevention Complex

新港客船ターミナル

敷地面積

hi Brid

汽車道

Kishamichi
Promenade株式会社 横浜みなとみらい21

ge通り駅
日本大 tation- do ri S
ihon-oN● 会社概要社
名 株式会社 横浜みなとみらい２１
代 表 者 代表取締役社長 小椋 進
資 本 金 １１億円
● 業務内容北仲橋 i Birdge

Kitan

akaba

sh

駅
n
Statio
michi
Basha
馬車道

《凡例》
《NOTES》

竣

工

済

Completed建

クロスゲートCross Gate
横浜桜木町ワシントンホテル

Yokohama Sakuragicho Washington Hotel
富士ソフトABCビル

設

中

Under construction
計画

中In planning stage
暫 定 施 設FUJISOFT ABC Building

Tentative facilities

27

公園・緑地

横浜桜木郵便局

Yokohama Sakuragi Post Office

１．業務機能誘致業務
２．街づくり調整・推進業務
３．電波障害対策・緑化推進・リサイクル推進
４．地区内施設整備の調整
５．街づくりのための各種調査・検討
６．広報・ＰＲ事業
７．公共施設等の管理業務● 事業推進主体とその役割

Parks and greenery

事業推進主体業

横浜市

事業の全体計画、総合調整、臨海部土地造成事業（埋立事業）、港湾整備事業（緑地、道路等港湾施設の整備）、
都市廃棄物処理システム、
道路・公園・共同溝・下水道の整備、美術館等公共施設の建設等

国、
県

公共施設の建設等

都市再生機構

土地区画整理事業等（宅地造成、道路等の整備）㈱横浜みなとみらい２１

業務機能誘致、街づくり調整・推進、各種調査・検討、広報・PR、公共施設等の管理業務㈱横浜国際平和会議場

会議施設等の建設・運営

Main pedestrian walkway
主要歩行者軸（計画）

Main pedestrian walkway

公共セクター

丸数字は街区番号

The circled figures are Block numbers.

第三セクター

みなとみらい２１熱供給㈱熱供給事業

横浜高速鉄道㈱みなとみらい線の建設・運営（財）
ケーブルシティ横浜

電波障害対策、CATV施設の建設・運営
業務施設、
商業施設、
文化施設等の建設

民間セクター

注１

事

主要歩行者軸（整備済）

その他の特定地域：横浜駅周辺地域、関内周辺地域、新横浜都心地域、京浜臨海部地域、臨海南部工業地域、内陸南部工業地域、内陸北部工業地域、港北ニュータウン地域［地域により、対象となる事業分野が定められています］

注２ 横浜市と神奈川県の助成制度を併用する際の助成率と上限額
・横浜市の助成額は、対象投下資本額の３％、上限額１５億円
・神奈川県の助成額は、県市協議により、県要綱に基づき基本助成額の１０（１５）％、上限５０（８０）億円から各々１０％を減額した額［（ ）内は研究施設の新設又は増設の場合］（県助成制度問い合わせ先：神奈川県企業誘致室 TEL：０４５‐２１０‐５５７３）●（株）
横浜みなとみらい２１の役割㈱横浜みなとみらい２１
業務機能誘致、街づくり調整・推進
街づくりのための各種調査・検討
広報・PR

公共セクター

民間セクター

基本計画
基盤整備事業
公共施設

業務施設
商業施設
住宅等

22