この解答の著作権はＴＡＣ㈱のものであり、無断転載・転用を禁じます｡

第 34 回建設業経理士検定試験 １級原価計算〔第１問〕

解答にあたっては、各問とも指定した字数以内（句読点を含む）で記入すること。

問１
社 内 に 対 す る 建 設 業 原 価 計 算 の 目 的 と し て 、 個 別 工 事 原
価 管 理 目 的 と 全 社 的 利 益 管 理 目 的 が あ る 。 前 者 は 工 事 別の 実 行 予 算 原 価 を 作 成 し 、 こ れ に 基 づ き 日 常 的 作 業 コ ン
ト ロ ー ル を 実 施 し 、 事 後 に は 予 算 と 実 績 と の 差 異 分 析 をし 、 こ れ ら に 関 す る 原 価 資 料 を 、 逐 次 経 営 管 理 者 各 層 に報 告 し 、 原 価 能 率 を 増 進 す る 措 置 を 講 ず る こ と で あ る 。
一 方 、 後 者 は 、 企 業 経 営 の 安 定 的 成 長 の た め に 、 数 年 を対 象 と し た 長 期 利 益 計 画 と 、 次 期 を 対 象 と し た 短 期 利 益
計 画 、 す な わ ち 予 算 を た て る こ と で あ る 。 こ こ で 、 利 益
計 画 と は 、 経 済 変 動 、 受 注 動 向 、 企 業 特 質 な ど を 勘 案 して 目 標 利 益 も し く は 利 益 率 を 策 定 し 、 そ の 実 現 の た め に目 標 工 事 高 お よ び 工 事 原 価 を 予 定 計 算 す る こ と で あ る 。

問２積 算 上 の 直 接 工 事 費 と し て の 経 費 と は 、 完 成 工 事 に つ いて 発 生 し 、 ま た は 負 担 す べ き 材 料 費 、 労 務 費 お よ び 外 注
費 以 外 の 費 用 で あ る 。 す な わ ち 、 工 事 の 施 工 に 直 接 的 に
認 識 さ れ る 経 費 の こ と で あ る 。 そ れ に 対 し て 、 完 成 工 事
原 価 報 告 書 上 の 経 費 と は 、 直 接 工 事 費 と し て の 工 事 経 費の み で な く 、 工 事 間 接 費 的 な 材 料 費 や 労 務 費 、 つ ま り 共
通 仮 設 費 と し て の 経 費 も 含 ま れ 、 ま た 現 場 管 理 費 等 で 配賦 さ れ た も の も 、 経 費 と し て 混 在 し て い る こ と に な る 。

この解答の著作権はＴＡＣ㈱のものであり、無断転載・転用を禁じます｡〔第２問〕
記号（ＡまたはＢ）
１２

３４

５６Ｂ

ＢＡＡＡ

Ｂ

〔第３問〕
№101現場￥

130,407№102現場￥

102,175№103現場￥

54,641№104現場￥134,230

20×3年度￥37,500,000

記号（ＡまたはＢ） Ｂ

20×4年度￥13,400,000

記号（ＡまたはＢ） Ａ￥

2,968,200

記号（ＡまたはＢ） Ｂ

〔第４問〕
問１問２

この解答の著作権はＴＡＣ㈱のものであり、無断転載・転用を禁じます｡

〔第５問〕
問１

完成工事原価報告書
自 20×8年７月１日
至 20×8年７月31日
Ｘ建設工業株式会社（単位：円）
Ⅰ．材料費

1,570,300

Ⅱ．労務費

1,144,350（うち労務外注費366,550）

Ⅲ．外注費

344,550

Ⅳ．経 費

577,690（うち人件費327,210

完成工事原価）3,636,890

問２￥

1,306,250

問３① 重機械部門費予算差異￥14,050記号（ＡまたはＢ） Ａ② 重機械部門費操業度差異

￥

9,100

記号（ 同上 ） Ｂこの解説の著作権はＴＡＣ（株）のものであり、無断転載・転用を禁じます。

１級 原価計算 解説〔第１問〕解答参照〔第２問〕解答参照〔第３問〕
運搬コスト配賦表（単位：円）

車両Ａ

車両Ｂ

車両Ｃ

減価償却費

827,600

620,700

620,700修繕

費245,900

99,500111,500

燃料費

522,000

387,700

349,500

金

161,000

77,00097,000料

165,600

76,000131,900

代

98,90096,60093,150消 耗 品 費138,000

126,500

115,000

個 別 費

税
保険
※共 通 費
油脂

福利厚生費

81,45072,40081,450雑42,20031,65031,6502,282,650

1,588,050

1,631,850

合費
計※ 共通費の配賦① 油脂代（配賦基準：走行距離）
車両Ａ：

288,650円
×8,600㎞＝98,900円
8,600㎞＋8,400㎞＋8,100㎞

車両Ｂ：〃×8,400㎞＝96,600円

車両Ｃ：〃×8,100㎞＝93,150円② 消耗品費（配賦基準：車両重量）
車両Ａ：

379,500円
×12ｔ＝138,000円
12ｔ＋11ｔ＋10ｔ

車両Ｂ：

〃

×11ｔ＝126,500円

車両Ｃ：

〃

×10ｔ＝115,000円③ 福利厚生費（配賦基準：関係人員）
車両Ａ：

235,300円
×9人＝81,450円
9人＋8人＋9人

車両Ｂ：〃

×8人＝72,400円

車両Ｃ：

〃

×9人＝81,450円④ 雑費（配賦基準：減価償却費額）
車両Ａ：

105,500円
×827,600円＝42,200円
827,600円＋620,700円＋620,700円

車両Ｂ：

〃

×620,700円＝31,650円

車両Ｃ：

〃

×620,700円＝31,650円

この解説の著作権はＴＡＣ（株）のものであり、無断転載・転用を禁じます。

〈走行距離１㎞当たり車両費率〉（小数点第３位を四捨五入）
車両Ａ：2,282,650円÷8,600㎞＝＠265.424…円  ＠265.42円
車両Ｂ：1,588,050円÷8,400㎞＝＠189.053…円  ＠189.05円
車両Ｃ：1,631,850円÷8,100㎞＝＠201.462…円  ＠201.46円〈当月の各現場への車両費配賦額〉（円未満を四捨五入）№101現場：＠265.42円×275㎞＋＠201.46円×285㎞＝130,406.6円  130,407円№102現場：＠265.42円×215㎞＋＠189.05円×180㎞＋＠201.46円×55㎞＝102,174.6円  102,175円№103現場：＠265.42円× 63㎞＋＠189.05円×110㎞＋＠201.46円×85㎞＝54,641.06円  54,641円№104現場：＠189.05円×385㎞＋＠201.46円×305㎞＝134,229.55円  134,230円〔第４問〕
問１
20×3年度旧機械の売却収入（現在の簿価）：45,000,000円－7,500,000円※×３年＝22,500,000円※ 旧機械の１年分の減価償却費：45,000,000円÷６年＝7,500,000円
新機械の購入価額：△60,000,000円
キャッシュ・フローの純増減額：22,500,000円－60,000,000円＝△37,500,000円（アウトフロー：Ｂ）
20×4年度旧機械の年々のキャッシュ・フロー：(26,000,000円－11,000,000円)×(１－0.4)＋7,500,000円×0.4＝12,000,000円
新機械の年々のキャッシュ・フロー：(37,000,000円－8,000,000円)×(１－0.4)＋20,000,000円※×0.4＝25,400,000円※ 新機械の１年分の減価償却費：60,000,000円÷３年＝20,000,000円
キャッシュ・フローの純増減額：25,400,000円－12,000,000円＝13,400,000円（インフロー：Ａ）

問２
正味現在価値：13,400,000円×(0.926＋0.857＋0.794)－37,500,000円＝△2,968,200円（不利：Ｂ）

この解説の著作権はＴＡＣ（株）のものであり、無断転載・転用を禁じます。

〔第５問〕
工 事 原 価 計 算 表
20×8年７月１日～20×8年７月31日
501工事
月初未成工事原価

602工事（単位：円）

701工事

702工事

合計

※ 423,280

243,100――――

666,380(1) 甲材料費――

800,000

535,000

740,000

2,075,000(2) 乙材料費――

24,50028,60040,40093,500――824,500

563,600

780,400

2,168,500(1) 重機械オペレーター

94,500246,500

283,500

189,000

813,500(2) 労務外注費

18,00077,200127,000

49,000271,200

112,500

323,700

410,500

238,000

1,084,700

26,50097,100155,900

65,900345,400(1) 直 接 経 費

7,800

12,10017,60025,50063,000(2) 人 件47,100111,150

86,260131,450

375,960

24,70078,00071,500

65,000239,200

79,600201,250

175,360

221,950

678,160

当月完成工事原価

641,880

1,689,650

1,305,360――

3,636,890

月末未成工事原価――――

1,306,250

1,306,250

当月発生工事原価
１．材料費

材料費計
２．労務費

労務費計
３．外注費
４．経 費
費

(3) 重機械部門費
経 費 計※ 乙材料の仮設工事完了時評価額を控除する。433,380円－10,100円＝423,280円

１．材料費(1) 甲材料費（常備材料）
先入先出法によって各工事の消費額を計算する。
１日 前月繰越

７日（701工事）

＠10,500円

30単位

30単位

701工事：＠10,500円×30単位＋＠11,000円×(30単位－10単位)
30単位

４日 購入
＠11,000円＝535,000円

18日戻り△10単位

70単位 15日（602工事）
40単位

602工事：＠11,000円×40単位＋＠12,000円×30単位＝800,000円

30単位

10日 購入
＠12,000円※50単位

25日（702工事）
戻り 10単位
20単位

21日 購入
＠13,000円
50単位

702工事：＠11,000円×10単位＋＠12,000円×20単位

30単位
月末在庫 20単位※ (＠12,500円×50単位－25,000円)÷50単位＝＠12,000円＋＠13,000円×30単位＝740,000円

この解説の著作権はＴＡＣ（株）のものであり、無断転載・転用を禁じます。

(2) 乙材料費
501工事：月初未成工事原価から10,100円を控除
602工事：36,000円－11,500円＝24,500円
701工事：45,900円－17,300円＝28,600円
702工事：40,400円

２．労務費(1) 重機械オペレーター
実際発生額（要支払額）805,000円－111,800円＋94,300円＝787,500円
実際賃率：787,500円÷25日＝＠31,500円
501工事：＠31,500円×３日＝94,500円
602工事：＠31,500円×７日＋26,000円(残業手当)＝246,500円
701工事：＠31,500円×９日＝283,500円
702工事：＠31,500円×６日＝189,000円(2) 労務外注費
資料５の労務外注の金額をそのまま集計する。

３．外注費
資料５の一般外注の金額をそのまま集計する。

４．経 費(1) 直接経費（人件費以外）
動力用水光熱費、労務管理費および事務用品費の合計額を計上する。
501工事： 5,000円＋2,000円＋ 800円＝ 7,800円
602工事： 5,700円＋4,200円＋2,200円＝12,100円
701工事： 9,400円＋6,100円＋2,100円＝17,600円
702工事：11,300円＋9,400円＋4,800円＝25,500円(2) 人件費
従業員給料手当、法定福利費、福利厚生費およびＳ氏の役員報酬額の合計額を計上する。
Ｓ氏の役員報酬額：501工事；

672,000円
×８時間×1.2＝33,600円
60時間×1.2＋120時間×1.0602工事；〃×20時間×1.2＝84,000円

701工事；〃×12時間×1.2＝50,400円

702工事；〃×20時間×1.2＝84,000円

501工事： 9,900円＋1,100円＋2,500円＋33,600円＝ 47,100円
602工事：18,800円＋4,050円＋4,300円＋84,000円＝111,150円
701工事：25,800円＋4,000円＋6,060円＋50,400円＝ 86,260円
702工事：35,100円＋5,550円＋6,800円＋84,000円＝131,450円(3) 重機械部門費
固定予算方式によって予定配賦率を算定し、その予定配賦率に工事別の使用実績（従事時間）を掛けて計算する。

この解説の著作権はＴＡＣ（株）のものであり、無断転載・転用を禁じます。

予定配賦率：234,000円÷180時間＝＠1,300円
501工事：＠1,300円×19時間＝24,700円
602工事：＠1,300円×60時間＝78,000円
701工事：＠1,300円×55時間＝71,500円
702工事：＠1,300円×50時間＝65,000円

問１ 完成工事原価報告書の作成
当月に完成した501工事、602工事および701工事の工事原価を費目ごとに集計する（単位：円）。
501工事
月 初材料費

労務

602工事

当 月

※ 115,600

月 初

――

701工事

合 計

当 月

当 月

66,600824,500

563,600

1,570,300

費187,100

112,500

110,550

323,700

410,500

1,144,350(うち労務外注費)(98,800)(18,000)(45,550)(77,200)(127,000)(366,550)

外費

34,50026,50030,55097,100155,900

344,550

費86,08079,60035,400201,250

175,360

577,690(うち人件費)(53,900)(47,100)(28,800)(111,150)(86,260)(327,210)

合423,280

218,600

243,100

1,446,550

1,305,360

3,636,890

注経計※ 乙材料の仮設工事完了時評価額を控除する。125,700円－10,100円＝115,600円

問２ 未成工事支出金勘定の残高
工事原価計算表の702工事原価：1,306,250円

問３ 配賦差異の当月末の勘定残高① 重機械部門費予算差異
当月の予算差異：234,000円－246,000円＝(-)12,000円（借方）予算
実際
予算差異の勘定残高：(-)2,050円＋(-)12,000円＝(-)14,050円（借方残高：Ａ）② 重機械部門費操業度差異
当月の操業度差異：＠1,300円×(184時間－180時間)＝(+)5,200円（貸方）
実際
基準
操業度差異勘定残高：(+)3,900円＋(+)5,200円＝(+)9,100円（貸方残高：Ｂ）

重機械部門費

実際発生額 246,000円

予算差異△12,000円
操業度差異＋5,200円
固定予算額 234,000円予定配賦額
239,200円
＠1,300円
実際
184時間

基準
180時間

従事時間