２.８ （株）長谷萬、鍋野友哉アトリエ/TMYA
１．建築物の仕様一覧
事業名
ＣＬＴを構造体（壁）に用いた木造3階建ての住宅の建築実証実施者（担当者） （株）長谷萬、一級建築士事務所 鍋野友哉アトリエ 鍋野友哉
用途
一戸建ての住宅建設地
東京都新宿区構造・工法
在来軸組壁工法（鉛直力負担ＣＬＴ壁の部分利用）
階数
3階建
建
9.29ｍ
築 高さ（ｍ）
物 軒高（ｍ）
8.97ｍの 敷地面積（㎡）
269.73㎡
概 建築面積（㎡）98.71㎡
要 延べ面積（㎡）242.75㎡
１階80.63㎡
階別面積
２階85.74㎡
３階
76.38㎡
ＣＬＴ採用部位
内壁（鉛直力負担）、階段ＣＬＴ使用量（㎥）26.7㎥
寸法6.2ｘ2.9ｍ
ラミナ構成
5s5p
壁パネル
強度区分
MX60A
Ｃ
樹種スギ
Ｌ
寸法
Ｔのラミナ構成
床パネル
仕強度区分
様樹種
寸法
ラミナ構成
屋根パネル
強度区分
樹種
屋根
金属板葺き
主な外部仕上 外壁
モルタル左官仕上げ、金属板、木張り仕上げ
開口部
スティールサッシ、木製サッシ、アルミサッシ、ガレージシャッター
仕界壁
上
間仕切り壁
ＣＬＴ表し、左官仕上げ
主な内部仕上床
フローリング（スギ、クリ）、サーモタイル、長尺塩ビシート
天井
左官仕上げ
構造計算ルート
令第81条3項（許容応力度計算）及び令第46条第4項（壁量計算）
接合方法
在来軸組用金物、引きボルト（ＣＬＴ)構
最大スパン
5460mm造
在来軸組構造と併用してＣＬＴを用いるために、ＣＬＴ内壁を構造的に問題点・課題とその解決策は鉛直力のみ負担する壁使いとしこれを表す事とした。
防火上の地域区分
準防火地域
法第62条第1項による防火上必要な政令で定める技術的基準適合建築物
防 耐火建築物等の要件
耐 本建築物の防耐火仕様
外壁防火構造、屋根不燃、3階天井PB12.5+9.5、1.2階天井PB12.5
火ＣＬＴを表しで用い竪穴区画を発生させない為構造を上記ルートによる問題点・課題とその解決策
設計とした
遮音性確保に関する課題と解決策
2階を二重床とした
施
レッカーの配置場所を確保する為、建築物の一部梁を金物工法とし、建て方における課題と解決策
工
ＣＬＴ建て方終了後に施工した
劣化対策
外部に面するところにＣＬＴを採用しない
設計期間
平成28年6月1日～平成29年2月28日
工 施工期間平成28年12月5日～平成29年2月28日
程ＣＬＴ躯体施工期間
平成29年1月18日～1月21日
竣工（予定）年月日
平成29年2月28日
発注者
個人
設計者（複数の場合はそれぞれ役割を記載） 一級建築士事務所 鍋野友哉アトリエ
体 構造設計者
一級建築士事務所 佐藤淳構造設計事務所
制 施工者
株式会社長谷萬 カスタムホームズ事業本部
ＣＬＴ供給者
銘建工業株式会社
ラミナ供給者- 163 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 169

2017/04/05 13:42

事業名： CLTを構造体(壁)に用いた木造3 階建て住宅の建築実証実施者または担当者：鍋野友哉 (鍋野友哉アトリエ/TMYA)
１．実証した建築物の概要
用途

一戸建ての住宅建設地

東京都新宿区構造・工法

在来軸組構法(鉛直力負担 CLT 壁の部分利用)

階数

3 階建

高さ（ｍ）

9.29

軒高（ｍ）

8.97

敷地面積（㎡）

269.73

建築面積（㎡）

98.71

延べ面積（㎡）

242.75

階別面積

１階

80.63

２階

85.74

３階

76.38

CLT 採用部位

内壁（鉛直力負担）、階段

CLT 使用量（m3）26.7

CLT の仕様（部位）（寸法 / ラミナ構成 / 強度区分 / 樹種）

壁

6.2×2.9m/5s5p/MX60A/スギ

その他(階段)

8.5×1.8m/5s5p/MX60A/スギ

設計期間

H28 年 6 月〜2017 年 12 月

施工期間

H28 年 12 月〜2017 年 3 月

CLT 躯体施工期間

H29 年 1 月 18 日〜21 日竣工（予定）年月日

H29 年 3 月 27 日

２．当該建築物における実証内容
木造三階建て在来軸組構法建築物の中に鉛直力を負担する非耐力壁（水平力は負担しない）の CLT 壁柱・垂れ壁パネルを取り入れた住宅を設計し、これを建築する際の有用性や改善点などを検証した。また CLT の一部を空調換気計画に取り入れ、外気取入用のダクトとして利用し、設備的利用を行った。そして CLT 十字壁柱の意匠性・応用性等についても実証した。
３．実施体制（意匠・総括設計）鍋野友哉アトリエ：鍋野友哉（構造設計）佐藤淳構造事務所：佐藤淳（施工）株式会社長谷萬（材料）CLT 製造加工：銘建工業可株式会社 プレカット：長谷川萬治商店- 164 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 170

2017/04/05 13:42

４．実証方法と実施工程
一戸建ての住宅において、在来軸組構造の中に CLT 壁を取り入れた設計とするため、平面計画・構造計画を行った。それを基に、各部詳細設計を行い、CLT の製造・加工・運搬計画、また建築現場での荷受け方法および建方計画を検討した。それに基づいて建方を行う事で建築実証を行った。
（設計）基本設計６月：CLT と平面プラン検討
実施設計 7 月〜11 月：CLT と軸組の納まり、その他の部分との検討（建築）基礎 1 月：アンカーボルト設置
建方 1 月：CLT 設置
内外装等１月〜２月の実施工程で建築を行った。
５．得られた実証データ等の詳細設計および施工図作成過程においては、もっとも検討を要した部分は在来軸組部と CLTの取り合いであった。それぞれ加工メーカーが異なるため、寸法および精度誤差等をどのように処理するかが問題となった。登り梁との取り合いにおいてはプレカットの加工デー
タを基に CLT 製作寸法を出し、また CLT の在来軸組部分に対する寸法誤差および施工精度の調整には上 1mm 左右 1mm のクリアランスをとることで対処を行った。
CLT 建方工程時において、CLT パネル柱脚アンカー据付け精度を出す際に、鉄骨造と同程度の±2mm の精度で施工計画した。通常の在来軸組で用いられるアンカーボルト設置方法ではこの要求精度への対応が難しかったため、安全側の定尺長さ以上のアンカーボルトを用いて捨てコンクリートに固定して精度を確保した。今後、±5mm 程度を許容する事ができれば、現場での作業効率の向上が見込めるだろうと思われる。
中心部の CLT 十字壁をまず設置し、位置出しを行った後にその他の在来部分を施行することで CLT 精度と在来軸組の精度を調整したが、ほぼ誤差は無く施工を行う事が出来た。
在来軸組構造に鉛直力を負担する非耐力壁としての CLT を用いた今回の場合には実働３日で建方を行う事が出来た。
６．本事業の成果
木造３階建て在来軸組構造に、平面の中心で鉛直力を負担する CLT パネルを用いた建築物を建築実証する事が出来た。またその際、パネルの建方工程との取り合いを検討する必要があること、また建方日数は通常の軸組構造のみと比較するとかかってしまうが、CLT部分については仕上げなどをせず、パネル面および木口面を見せる事で、意匠性への寄与および CLT と一体になった空間を実現出来る事を実証した。
また、CLT を用いた外部空気のダクトおよび吹出口については、今後使いながらモニタリングを行っていく予定である。

- 165 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 171

2017/04/05 13:42

７．建築物の平面図・立面図・写真等- 166 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 172

2017/04/05 13:42

- 167 -CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 173

2017/04/05 13:42

３．成果物
３−１	  はじめに	 	  本建築は準防火地域内に建つ３階建て木造住宅で、１階部分に北側の前面道路に対してガレージを持つ一戸建て都市型住宅である。ガレージには２台分の駐車スペースを確保するために比較的大きなスパンが求められた。そこで、本建築では在来軸組構法の中にＣＬＴ壁を水平力を負担せず鉛直力のみを負担する壁および梁要素として取り入れる計画とした。またＣＬＴを用いて階段を製作し、その一部を空調換気のダクトとして利用する計画とした。	  そこで、本報ではＣＬＴを在来軸組構法の中で鉛直方向に用いる際の、設計段階および施工段階でのプロセス、問題点・課題点とその解決方法について報告する。
３−２	  設計時における課題と解決策	  現場は新宿区市谷にあり、北側に８ｍ道路に接道しており、接道状況は比較的恵まれていた。建築プログラムは１階部分に２台の駐車場を確保するとともに、２階および３階を居住とする事であった。	  １階部分に２台の駐車スペースを設けるためには大スパンを実現しなければならず、２階のリビング・ダイニング等においても一体的な空間を実現するために、本実証建築では、大判が一体成形可能で大きな梁成も取りやすいＣＬＴの特性を活かし、在来軸組構法の中にＣＬＴ壁を鉛直力負担要素として取り入れることで、これを解決した。	  構法計画的には、ＣＬＴ壁を建物中央に幅４ｍ程度の大開口を取りながら田の字型に配しており、在来軸組工法部分の重量を支持させる計画としている。
（図１）	  また、準防火地域内に建つ３階建て建築物であるため、法的に一定の防耐火性能が求められたが、本建築では	  １．ＣＬＴを表しとして意匠的・空間的に活用すること	  ２．竪穴区画を発生させないことを実現するために、イ準耐のルートは不可であった。そこで今回は建築基準法（以下、法とする）６２条第一号に規定される防火上必要な政令で定める技術的基準適合建築物として計画した。これにより厚みが15cmあるＣＬＴは表しとして用いる事ができる。

- 168 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 174

2017/04/05 13:42

8190
2730

1200

1530

910

1820

3100

Y8

棚駐車場

Y7

2180

+50


910

Y6

1040

Y5

エント
ランス
ホール

1040

ポーチ

Y4

Y3
Y2
2960

倉庫
1倉庫
2WC

外部倉庫
Y1

X1X2

X3X5X4X6

X7

!"!"!"



8190
2730

1200

1530

910

1820

600

3100

Y8



2180

Y7


910

Y6



Y51040 



Y41040

Y32960


"



Y2



冷

Y1
X1

X2

X3

X4X5X6X78190
2730

1200

1530

1100

1630

Y83100

吹抜

主寝室

2180

Y7

部屋２910Y61040Y51040

Y4

Y3
Y2

部屋３2960

部屋１Y1
X1

X2

X3

X4X5

X6X7

図１	  各階平面図- 169 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 175

2017/04/05 13:42

	  構造計算ルートにおいては、建築基準法施行令（以下、令とする）第８１条３項に定める許容応力度ルートとして計算を行い、令第４６条については、ＣＬＴがまだ昭和６２年建設省告示第１８９８号の使用可能材料にしてされていないため、令第４６条第４項の規定による壁量計算ルートとして計算を行った。
またその令第４６条４項の壁量計算においては、在来構法の合板耐力壁のみで行っており、同じく合板耐力壁のみを耐震要素として許容応力度設計を行っている。	  また、許容応力度設計においてＣＬＴ部材は水平力を負担しない柱梁としており、平成２８年国土交通省告示第６１１号に規定された剛性及び許容応力度を採用している。ＣＬＴ接合部等については自主的にＣＬＴパネル工法におけるルート１相当の仕様規定を満たすこととしたが（図２−４）、このような設計法におけるＣＬＴ規定の取扱について明瞭化が望まれる。

佐藤淳構造設一級建築士事一級建築士

鍋 野 友 哉 ア ト リ エ

図２	  ＣＬＴ壁詳細図１/

Ｔ Ｍ Ｙ ＡPROJECT 15-0023A

加賀町プロジェクト新築工事

tomoyanabeno architect

一級建築士事務所 東京都知事登録 第59396 号
一級建築士 登録番号 第 346074 号 鍋 野 友 哉

TITLESCALE

CLT壁断面リスト，詳細図１
1:15- 170 -CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 176

2017/04/05 13:42

図３ＣＬＴ壁詳細図２
鍋 野 友 哉 ア ト リ	 

佐藤淳構造設計事務所
一級建築士事務所 東京都知事登録 第 55957 号
一級建築士 登録番号 第 305363 号 佐藤 淳

プロジェクト新築工事

断面リスト，詳細図１

HSG-S18- 171 -CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 177t

一級建築士事務所
一級建築士 登録2017/04/05 13:42

外壁： 塗装仕ラスモル
（ラスモル

EP仕上げ

縦胴縁：透湿防水構造用合見切（軒裏外壁：左官仕ラスモル（ラスモルFMXクラ縦胴縁：透湿防水構造用合図４	  ＣＬＴ壁詳細図３	  搬入、建方上可能な限り、ＣＬＴの継目を設けないものとして梁端部の固定度を確保するとともに、建物中心を貫くように一体のＣＬＴによる木の柱壁が佐藤淳構造設計事務所
一級建築士事務所 東京都知事登録 第 55957 号
一級建築士 登録番号 第 305363 号 佐藤 淳

連続するという特徴的な内観を実現している。
鍋 野 友 哉 ア ト リ エ / Ｔ Ｍ Ｙ Ａ

PROJECT 15-0023A

加賀町 木育の家 新築工事

tomoyanabeno architect

CLT壁詳細図２	  また、１階の外部倉庫側から外気取入口を設け、床下に多孔質の珪藻石を敷
1:15
一級建築士事務所 東京都知事登録 第59396 号
一級建築士 登録番号 第 346074 号 鍋 野 友 哉

TITLE

SCALE

HSG-S19

き詰め、ここに外気を通過させてファンでＣＬＴダクトに空気を送り込む計画とした。木が持つ調湿効果に加え、珪藻石により調湿効果や脱臭効果を見込み、また外気を直接取り入れるよりも杭基礎や基礎から得られる地熱で比較的安定した温度の空気を取り入れられることが期待できる。ＣＬＴダクトについては今後使いながらモニタリングを行って行く予定である。	 

- 172 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 178

2017/04/05 13:42

外壁： 塗装仕上げ
ラスモルネット敷込み �t=18（ラスモルIIノンクラック工法）





EP仕上げ �シーラー下地

縦胴縁：15× 45＠455



透湿防水シート
構造用合板 ��t=12

最高の高さ<10M
軒の高さ＝+9032(基準法GLから+8972)


見切り材：レッドシダーの上板金水切
軒裏：硬質木片セメント板t=12 .5
レッドシダーt=15

天井：PB t=12.5 EP

905.5



廊下

子供部屋2400





押縁 レッドシダーt=15 □30×30







 1636.43

天井：PB t=12.5 EP

ローズウッドH=30
t=15

3SL=+5946

2006

CH=2550

ダイニング

905.5

504.5

縦胴縁：15× 45＠455
透湿防水シート
構造用合板 ��t=12



EP仕上げ �シーラー下地

1589.96

外壁： 塗装仕上げ
ラスモルネット敷込み �t=18（ラスモルIIノンクラック工法）

700

 

3FL=+6000

ローズウッドH=30
t=15200

床：スギフローリング t=30

ゴム足



2SL=+2800

FRP防水

400

2FL=+3000
木ルーバー �スギ □30×45@60 4面ガラス塗料
縦胴縁 SUS�Zアングル22×12程度

水切見切材 �銅板t=0 .4 H=30 �（軒裏と揃えて4周廻し）

FMXクラウド t=2.5�シーラー下地
縦胴縁：15× 45＠455

内壁：左官コテ仕上げ

透湿防水シート
構造用合板 ��t=12

塗装用下地壁紙

340



1790

905.5

ラスモルネット敷込み �t=18（ラスモルIIノンクラック工法）

CH=2280

エントランスホール2760

外壁：左官仕上げ

横樋：ガルバリウム60×120 曲げ製作

縦樋：ガルバリウム曲げ（片面開放）

構造用合板 ��t=12  
巾木：SUS PL H=80t=0.8

ローズウッドH=30
t=15

1FL=+270 

設計GL±0 (=基準法GL-50)

珪藻石敷詰�T=50

防虫網

土台 120 ×120

根切底(GL-830)

登録 第 55957 号
63 号 佐藤 淳

2730
X715301200
X5X6950600
X3X41180
X2600
X1

図５	 
階段部分矩計図
鍋 野友 哉 ア ト リ エ / TMYA

G-S19

PROJECT

一級建築士事務所 東京都知事登録 第59396 号
一級建築士 登録番号 第 346074 号 鍋 野 友 哉

15-0023A

加賀町 木育の家 新築工事

tomoyanabeno architect
TITLE
SCALE

矩計図
1:50

HSG-A3	  なお、ＣＬＴの接合金物である引きボルトの開口部は埋木処理とし、せん断プレートはそれぞれ床仕上げ厚部分と天井裏で隠すことで意匠的に処理する設計としたが、接合金物がＣＬＴ側面に表しにならない金物による接合方法の開発が待たれるところである。	 	 

- 173 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 179

2017/04/05 13:42

３−３	  施工時における課題と解決策	 	  ＣＬＴを敷設する上で施工上のクリアすべき問題は、まず重機の配置場所の確保とＣＬＴの仮置場所の確保であった。各階にＣＬＴを施工する必要があり、かつ施工にはレッカーが必要なため、レッカーの配置を屋内駐車場部分に定め、ここからアームを伸ばして施工する計画とした。（図６）	 	 

2,995

ＣＬＴ搬入30ｔトレーラー3,684

道路	 4700	 

8,000	 

1700	 

600

Ｋ-2
（新設鋲）	 	 	 
足場

足場	 

足場

16Ｍ 80

CLT一次保管スペース

ラフタークレーン13ｔ

門

足場
鋼板仮囲い	 	 	 

足場	 鋼板仮囲い	 隣家	 図６	  トレーラー・レッカー配置計画	 	 	  建方工程としては１日目に１階部分の軸組およびＣＬＴと階段を設置し、西側に跳ね出し部分があるため、一度足場替えをし、２〜３日で３階部分まで施行した。在来軸組部分は基本的に在来仕口による接合としたが、このレッカーが配置される場所にかかる梁については金物構法を採用する事で、３階部分まで施行した後から架ける建方計画とした	 	  １階施工時には中心部のCLT十字壁をまず設置し、位置だしを行った後にその他の在来部分を施行することでCLT精度と在来軸組の精度を調整したが、ほぼ誤差は無く施工を行う事が出来た。（写真１−３）上記工程により、在来軸組構造に鉛直力を負担する非耐力壁としてのCLTを用いた今回の場合には実働３日で建方を行う事が出来た。	  施工図作成等の施工計画過程においては、もっとも検討を要した部分は在来- 174 -CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 180

2017/04/05 13:42

軸組部とＣＬＴの取り合いであった。それぞれ加工メーカーが異なるため、寸法および精度誤差等をどのように処理するかが問題となった。登り梁との取り合いにおいてはプレカットの加工データを元に CLT 製作寸法を出した。
（図６）
また CLT の在来軸組部分に対する寸法誤差および施工精度の調整には上 1mm
左右 1mm のクリアランスをとることで対処を行った。
また、ＣＬＴ建方工程時においてはＣＬＴパネル柱脚アンカー据付け精度を出す際に、鉄骨造と同程度の±2mm の精度で施工計画した。通常の在来軸組で用いられるアンカーボルト設置方法ではこの要求精度への対応が難しかったた
め、安全側の定尺長さ以上のアンカーボルトを用いて捨てコンクリートに固定して精度を確保した。今後、±5mm 程度を許容する事ができれば、現場での作業効率の向上が見込めるだろうと思われる。	 	 
写真１	  ＣＬＴ建方時の様子１	 - 175 -CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 181

2017/04/05 13:42

	 
写真２	  ＣＬＴ建方時の様子２日目	 	 	 写真３	  ＣＬＴ建方時の様子２日目−２	 	 - 176 -CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 182

2017/04/05 13:42

	 
写真４	  ＣＬＴ建方時の様子３日目	 	 	 写真５	  上棟時の風景	 

- 177 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 183

2017/04/05 13:42

図７	  ＣＬＴ施工図- 178 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 184

2017/04/05 13:42

３−４．まとめ	  本実証事業において、 ＣＬＴを在来軸組構造の中に部分利用する方法のうち、鉛直力のみを負担する壁および垂れ壁パネルを併用する設計とする事で、ＣＬＴがもつ大版であること、厚物であることの意匠性と構造的特性を在来軸組構造の中で活用する建築物を実現する一つの方法を提示する事が出来た。	  今後、在来軸組構造と併用する場合のＣＬＴ版も水平力抵抗要素とするための法体系および評価方法が確立されれば、 ＣＬＴの活用範囲が広がり、より自由に使いやすくなるものと考えられる。	  また、施工上の課題点としては、基礎とＣＬＴの緊結については、±5mm程度を許容する事ができれば、現場での作業効率の向上が見込めるだろうと思われる。また、ＣＬＴ接合部についても側面に表しにならない金物による接合方法の開発が待たれる。

- 179 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 185

2017/04/05 13:42