核燃料物質使用施設等の申請に係る許認可希望の優先順位について（その２）
令和３年１１月１９日
日本原子力研究開発機構
安全・核セキュリティ統括部
令和３年１０月２２日に実施した原子力規制庁研究炉等審査部門との面談において、原子力機構の核燃料物質使用施設及び人形峠環境技術センター加工施設（以下「核燃料物質使用施設等」という。）に関する申請の内、令和３年度中に許認可を希望する最優先の申請について回答した（１０月２２日面談資料
優先順位１～２）。
本資料は、１０月２２日の面談で示した優先順位３の案件に加え令和４年度初めの申請予定の申請案件も含めた優先順位について整理したものである。
１. 核燃料物質使用施設等に関する優先順位
優先順位３（表１）（１）申請中の申請案件の内、審査が進んでいる申請
優先順位４（表２）（２）許認可が遅れることで外部機関等に影響がある申請案件の内、許認可期限が定まっている申請（３）廃止措置を進める施設での設備解体等に関する申請
優先順位５（表３）（４）外部機関等に影響がある申請案件の内、許認可期限が現時点で定まっていない申請
優先順位６（表４）（５）優先順位３～５に該当しない申請※優先順位１～２申請については１０月２２日の面談で示した通りであることから本資料では省略する。
２. その他
 １０月２２日の面談にて示した、原子力科学研究所使用施設保安規定変
更認可申請（１０月２２日面談資料 申請番号⑥）の申請時期は日本原電との調整中のため、現時点で未定である。
 今後、優先順位等の見直しを行う場合は、別途連絡する。
以上1

表１：優先順位３の申請
No拠点申請

令和3年度

内容

456

789

令和4年度

10 11 12

1

2

3

456

申請⽇

7

許認可希望時期

許認可希望時期の理由

・M棟の固体廃棄設備のパネルボックス等の使⽤を終了し、維持管理中の設備へ変更
・ウラン廃棄物処理施設のうち、第2ウラン系廃棄物貯
蔵施設の詰替室においてフィルタの処理を⾏うための変①

核サ研 使⽤変更許可申請

更・CPF施設において、デブリ受⼊れに係る変更等を⾏う。（令和2年11⽉20⽇申請、令和3年3⽉15⽇補正で取●〇申補請正

令和3年7⽉12⽇
令和3年12⽉補正予定★【M棟、ウラン廃棄物処理施設、Pu-3】計画的な施設の運⽤のため、令和4年1⽉までを希望する。
令和4年1⽉・【CPF】外部機関からの依頼を受け、１F燃料デブリを受⼊れて分析を⾏うために許可が必要な申請。

り下げた案件）・Pu-3において、プルトニウム同位体組成・ウラン濃縮度測定設備の臨界管理ユニットの変更
記号：●実績、〇：予定

No拠点申請

令和3年度

内容

45678910 11 1212

表２：優先順位４の申請
令和4年度
申請⽇

34567

許認可期限時期

許認可期限の理由

・FMFにおいて気密設備（GB）を設置
・FMFにおいて維持管理設備の記載を追加
・AGFにおいて使⽤しない設備に関する記載を削除②⼤洗研（南）使⽤変更許可申請●・AGFにおいて維持管理設備の記載を追加

令和3年9⽉24⽇

申・MMF・MMF-2において⼀部設備（No.3セル等）を削

令和4年3⽉★公募事業の計画に従い令和3年度内に許可受領を⾏う必要がある。

請除・WDFにおける放射線モニタリング設備（よう素モニタ及びガスモニタ）に係る記載の⼀部削除★【JRR-3】・中性⼦散乱実験の利便性向上のため、中性⼦散乱実験⽤貯蔵箱の設置に係る許可を令和4年4⽉までに希望する。
核燃料物質を使⽤した中性⼦散乱実験を、令和４年８⽉から本格的に運⽤を開始したい旨、実験者から強い要望があり、令和4年8⽉から貯蔵箱の運⽤を開始するためには、4⽉までに許可を取得し、その後8⽉までに使⽤前確認証の交付を受ける必要がある。
・貯蔵箱の設置に係る保安規定の変更認可（R3.6.24認可）は受けており、使⽤前確認の申請も申請済み（R3.4.28申請）である。
【WASTEF】

・JRR-3

・WASTEF③

原科研 使⽤変更許可申請

・原⼦⼒規制庁からの受託事業内で令和5年度内の試験の実施を約束しており、 試験準備に当たってのセル内整備が必要であり、令和4

中性⼦散乱実験⽤貯蔵箱の設置に係る変更

年度中に当該セル内の装置を撤去する必要があるため、令和４年５⽉までに認可を希望する。

1F燃料デブリの取扱いに係る変更

・ホットラボ〇セル撤去に伴う変更

令和４年４⽉請・BECKY 研究ニーズに対応するための変更
・バックエンド技術開発建家【ホットラボ】
令和３年12⽉

申鉛セル解体・撤去作業を令和４年7⽉に契約、１０⽉から作業を開始したいため令和４年４⽉までに許可を希望する。
・鉛セル解体・撤去作業は中⻑期計画に基づき進めているもので予算取得済みであり、令和８年３⽉完了予定である。
・本申請との整合のための保安規定変更認可申請を予定しており、令和４年７⽉までに認可を希望する。

施設の廃⽌に係る変更【BECKY】
1F燃料デブリの試験依頼が来た場合に既許可の設備のみで現在実施している受託試験等と並⾏して対応するのが困難であるため、出来るだけ早い時期に許可を希望する。
【バックエンド技術開発建家】
放射能測定器等を核燃の使⽤機器から削除し、福島第⼀原⼦⼒発電所事故等へ技術開発を⾏うため 第４研究棟へ移設するため、出来るだけ早い時期に許可を希望する。

★【BECKY】
・許可との整合のための保安規定の認可を令和４年5⽉までに希望する。
外部機関との共同研究計画が達成できなくなるほか、共同研究者の博⼠号取得が遅れてしまうため。遅くても令和４年6⽉から試験を開始したい。
・アイソレーションルーム（Ⅰ）内貯蔵施設設置作業を令和４年6⽉に契約し8⽉から作業を開始するため、令和４年7⽉までに認可を希望する。

・施設管理の有効性評価の追加④

原科研 保安規定変更認可申請

・燃料試験施設及びBECKYにおける使⽤変更許可申請〇（令和3年3⽉30⽇許可）の内容を反映するための変更

申・NSRRにおいてⅠ-T型⼤気圧⽔カプセルを新型のカプ請

・その他、STACY更新に伴い、液体廃棄施設（STACYとBECKYとの共⽤）の警報設定値等を変更するため、原⼦炉施設（STACY）の保
令和４年2⽉

令和４年5⽉安規定とも認可時期を合わせ、令和４年10⽉までに認可を希望する。
【燃料試験施設】・許可との整合のための保安規定変更であり、BECKYと同様の内容を含むため。

セルとして追加【NSRR】
・NSRRにおいて令和4年8⽉からの運転期間中に照射実験で使⽤するため、カプセル組み⽴ての⼯程を考慮すると令和4年7⽉上旬までに認可を希望する。
なお、「施設管理の有効性評価」及び「ＮＳＲＲのカプセル」の内容については、原⼦炉施設にも係る内容のため、原⼦炉施設保安規定と同時期（令和4年2⽉）に申請する予定。

・NUSFにおいて廃⽌措置に向けた措置の⼀環としてナトリウムに混⼊している核燃料物質（天然ウラン）をナトリウムから分離して、より安全な状態で天然ウランの⑤

⼤洗研（南）

使⽤変更許可申請★【NUSF】〇

保管管理を⾏うための変更

令和4年3⽉申・MMF・MMF-2において核燃料物質の使⽤を削除

令和4年6⽉請・FMF、AGF、MMF・MMF-2における核燃料物質の使・中⻑期計画において、令和4年度にナトリウム処理に使⽤する装置の製作・据付を計画している。装置製作のための必要な仕様等は許可取得後に決定する必要がある。その後の装置の製作及び据付に期間を要することから、令和4年6⽉までに許可取得を希望する。

⽤に係る変更・気象データのリバイス★【燃料研究棟】
・中⻑期計画において燃料研究棟の廃⽌措置の⼀環として核燃料物質の搬出を令和5年度から⾏う予定で、その事前の作業として未使⽤・燃料研究棟の未使⽤Pu酸化物が収納されている容器⑥

⼤洗研（北）

保安規定変更認可申請

Pu酸化物が収納されている容器の詰替えを実施する必要がある。

〇の詰替えを実施するための変更

令和4年2⽉

申・使⽤変更許可申請（令和3年5⽉26⽇許可）の内容を

令和4年6⽉

請反映するための変更（ホットラボ編）

核燃料物質の搬出ためには、容器の詰替え後に未使⽤Pu酸化物の⽔分量等の分析を実施し、その結果に基づき令和4年度内に輸送容器の安全解析を完了させる必要があり、そのためには令和4年7⽉までに容器の詰替えを完了させる必要があるため、令和4年6⽉までに認可取得を希望する。

★【ホットラボ】
・鉛セル解体・撤去作業を令和４年7⽉に契約、１０⽉から作業を開始したいため令和４年７⽉までに認可を希望する。

・ホットラボ⑦

原科研 保安規定変更認可申請

・WASTEF

セル撤去に伴う変更・放射性廃棄物処理場

・鉛セル解体・撤去作業は中⻑期計画に基づき進めているもので予算取得済みであり、令和８年３⽉完了予定である。

〇

上記使⽤変更許可申請内容の反映

令和４年5⽉申

圧縮処理施設の気体廃棄設備に

令和４年7⽉

請係る記載の削除【WASTEF】
許可との整合のため、出来るだけ早い時期に認可を希望する。
【放射性廃棄物処理場】
許可との整合のための保安規定の認可を令和4年上期までに希望する。
・令和4年2⽉末に圧縮処理施設の気体廃棄設備の撤去が終了する。許可書上では、既に記載はなく、保安規定との齟齬が⼀時期⽣じる。
★【燃料試験施設】

・燃料試験施設・受託事業の完遂のため、本変更後の条件による試験の実施及びデータの取りまとめをR5年度内に⾏う必要がある。このため、装置のLOCA試験装置の試験条件変更に係る整備をR4年度内に完了する必要があることから、令和4年度9⽉の許可取得を希望する。

変更⑧

原科研 使⽤変更許可申請

・プルトニウム研究1棟【プルトニウム研究1棟】〇

廃⽌措置に向けた設備等の撤令和４年第⼀四半期中

申去

令和4年9⽉請・JRR-3実験利⽤棟（第２棟） 研究ニーズに対応する施設の廃⽌に向けた措置を令和5年度から実施するにあたり、令和4年中に許可を希望するが、機構内調整により申請に含めない可能性がある。
【JRR-3実験利⽤棟（第２棟）】
核燃料物質を⽤いた試験を実施するため、令和4⽉1０⽉までに許可を希望する。

ための変更

・補助⾦事業の計画に従い核燃料物質を⽤いた試験をR４年度中に実施・完了する必要がある。

記号：●実績、〇：予定

No

⑨⑩拠点
原科研（播磨）

申請

使⽤許可申請核サ研 保安規定変更認可申請

内容

令和3年度
45678910 11 1212

表３：優先順位５の申請
令和4年度
申請⽇

34567

許認可希望時期・SPring8のRI実験棟において、1F燃料デブリの取扱い

令和3年度末申に係る申請許認可希望時期に関する補⾜情報★他拠点と連携し、播磨ラボにおいても外部機関からの依頼を受け、燃料デブリ等の分析を⾏う予定であるため申請を⾏う。許可希望時〇

令和4年9⽉

請期は令和4年9⽉を希望する。なお、新規案件であるため、審査期間は約6か⽉程度と想定し、申請は令和3年度末に申請する予定である。

・1F燃料デブリの受⼊れ、分析に伴う変更〇

・Pu-2に貯蔵している残存核燃料物質封⼊棒集合体を申Pu-3に貯蔵するための変更

請★【CPF】外部機関からの依頼を受け、１F燃料デブリを受⼊れて分析を⾏うために必要な申請である。
令和4年4⽉

令和4年6⽉【ウラン廃棄物処理施設】計画的な施設の運⽤のため。
【Pu-3】令和4年度第１四半期の使⽤前確認を経て、第２四半期から残存核燃料物質封⼊棒集合体をPu-3に貯蔵するため。
※認可希望時期は審査期間を3か⽉程度を想定している。

記号：〇：予定

No

拠点

申請

内容

令和3年度
456

78910 11 1212

表４：優先順位６の申請
令和4年度
申請⽇

34567

許認可希望時期

申請に関する補⾜情報

・中性⼦検出器の貯蔵場所の明確化（HTTR編）⑪

⼤洗研（北）

使⽤変更許可申請・令41条⾮該当への変更（燃料照射の削除）（HTTR編）
・気象データのリバイス⑫

⼤洗研（北）

使⽤変更許可申請〇申

令和3年12⽉-

申請⑥の認可後-

請・容器の詰替え作業の記載の削除及び使⽤しないグロー〇

ブボックスに関する記載を削除（燃料研究棟編）（申請申⑥の認可後に⾏う作業が終了後、申請予定））

請記号：〇：予定

2【HTTR】現在も保管中であるが、新たに中性⼦検出器を追加納⼊（令和4年2⽉）するため、納⼊前に申請する。
・気象データのリバイスを早々に⾏うよう指導されているため併せて申請する。

・申請⑥の認可後に⾏う作業が終了後、申請予定。