第４回 令和元年台風災害復旧・復興推進本部会議
日時：令和２年３月 24 日（火）9:30～9:45
場所：県庁３階 第一応接室

次

１

開会

２

被害等の状況について

３

県の対応状況等について

４

その他

５

閉会

第

第４回 令和元年台風災害復旧・復興推進本部会議 出席者名簿
所属

職

氏名

備考

1

知事

達 増 拓

也 本部長

2

副知事

保

衛 副本部長

和

3

秘書広報室

室長

高 橋 勝

重

4

総務部

部長

八重樫 幸

治

5

政策地域部

部長

白 水 伸

英

6

文化スポーツ部

部長

菊 池

哲

7

環境生活部

部長

大 友 宏

司

8

保健福祉部

部長

野 原

勝

9

商工労働観光部

部長

戸 舘 弘

幸

10 農林水産部

部長

上 田 幹

也

11 県土整備部

部長

八重樫 弘

明

12 復興局

局長

大 槻 英

毅

13 ＩＬＣ推進局

局長

佐々木

淳

14 出納局

会計管理者兼出納局長

菊 池

満

15 盛岡広域振興局長

局長

石 田 知

子

16 県南広域振興局長

局長

平 野

直 Webを通じた出席

17 沿岸広域振興局長

局長

石 川 義

晃 Webを通じた出席

18 県北広域振興局長

局長

南

幸 Webを通じた出席

19 医療局長

局長

熊 谷 泰

樹

20 企業局長

局長

藤 澤 敦

子

21 教育委員会

教育長

佐 藤

博

22 警察本部

本部長

島 村

英

23 東京事務所

所長

高 橋 達

也 Webを通じた出席1

敏R02.03.24 県庁３階第一応接室
出入口
復 特 興台旧命 風
復 参 推災興事兼 害
推台
進 風 進復課災 旧
長 害 室復

電話

保
健
福
祉
部
長

事務局
事務局

復台
興風
推災
進害
室復
長旧

防 総
災
危 合
機 防
管
理 災
監 室

部文
長化
ス
ポ
ー
ツ

・県南局長
・沿岸局長
・県北局長
・東京事務所長

総

秘
書
広
報
室
長

務
部
長

政
策
地
域
部
長

環
境
生
活
部
長

部商
長工
労
働
観
光

Web 会議システム

2

農林水産部長県土整備部長盛岡広域振興局長

第４回 令和元年台風災害復旧・復興推進本部会議
ILC 推進局長

医 療 局 長

出入口

企

復

業

興

局

局

長

長

教
育

（本
知

部

事
長

知事
出入口

）長

（副
保本
副
知部
事
）長

警
察
本
部
長

兼会
出計
納管
局理
長者

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
台 風 災 害復 旧 復興推 進 室

台風第 19 号災害に伴う被害等の状況（令和２年３月９日（月）９時現在）※下線部は１月 20 日（月）９時現在からの変更箇所
１ 被害等の状況⑴ 人的被害ア 死者３名（田野畑村１名（男性）、宮古市１名（男性）、釜石市１名（男性））
イ 重傷４名（盛岡市１名（女性）、釜石市２名（男性、女性）、大船渡市１名（女性））
ウ 軽傷３名（釜石市２名（女性２）、山田町１名（男性））⑵ 物的被害（住家被害）
ア 全壊
46 世帯
イ 半壊
838 世帯（+5 世帯） うち大規模半壊
54 世帯
ウ 一部破損912 世帯（Δ201 世帯） ※釜石市 Δ199 世帯
エ 床上浸水149 世帯（+107 世帯） ※釜石市 +98 世帯
オ 床下浸水
1,027 世帯（+115 世帯） ※釜石市 +109 世帯⑶ 道路被害県管理道路４路線４か所で全面通行止め※一時、41 路線 58 か所で全面通行止め⑷ 鉄道関係
ア ＪＲ八戸線
・12 月１日（日）から全線運行再開※階上～久慈間の 23 箇所で被害が発生
イ 三陸鉄道・３月 20 日（金・祝）に三陸鉄道リアス線全線運行再開
・久慈～普代間は３月 14 日（土）に、陸中山田～釜石間は、３月 20 日（金・祝）に運行再開⇒「県の対応状況等について」に再掲
・９月下旬まで応急復旧箇所について復旧工事を継続※線路被害は 77 箇所、電力信号通信被害は 16 箇所
・盛～釜石、陸中山田～普代間は運行再開
・釜石～陸中山田間と普代～久慈間は、運休のため 10 月 15 日（火）から代行バスを運行中⑸ 被害総額
294 億 9,095 万円（Δ110 億 3,487 万円）（うち土木：約 150.6 億円（Δ110.7 億円※１）、農林水産：約 96.6 億円、三陸鉄道：約 20 億円、商工：約 19.5 億円（＋0.3 億円）、環境
生活：2.9 億円等）
※１ 公共土木施設等被害額について、国の災害査定により、金額が決定したもの。
（これまで 11 月８日（金）の調査完了時点の概算で 261.3 億円としていたが、国の災害査定の結果、150.2 億円が決定した。県営住宅分は災害査定が未了。）※２ 上記以外の被害状況については調査中であり、今後数値が変わる見込み。

3

２ 各分野の被害状況⑴ 文化施設及び社会体育施設（文化スポーツ部）

ア 県が所有する文化施設及び社会体育施設
被害無し
イ 市町村が所有する文化施設及び社会体育施設
８施設被災 被害額：244,786 千円（現在調査中）
市町村

施設名

被害状況

釜石市

平田公園野球場

外野観客席スペースに土砂流入、グラウンドに大量の沢水・土砂流入、芝生枯死

100,000

宮古市

宮古市田老野球場

施設全室が床上１ｍ浸水し機器が損壊。駐車場に土砂堆積139,000

宮古市

宮古運動公園

施設全室が床上 2cm 浸水。駐車場に土砂堆積

1,000

宮古市

宮古市姉ヶ崎サン・スポー
電力引き込み用の高圧気中開閉器が破損
ツランド

山田町

織笠コミュニティ広場

側溝流末付近土砂流出、法面崩落による土砂流入

久慈市

久慈総合運動場

法面崩壊、敷地土砂流入

久慈市

宇部マレットゴルフ場

敷地内崩壊、土砂流入等

普代村

普代村民庭球場

土砂の流入、コート周りフェンス倒壊

4

被害額（千円）

1,000
2,493
調査中
1,293
調査中

⑵ 自然公園施設
市町村（環境生活部）
被災した自然公園施設（県及び市町村施設の主な被災状況）

久慈市

長距離自然歩道「陸中海岸北限のみち」：落橋２か所、倒木
長距離自然歩道「三崎半島（小袖～久喜区間）」：土砂崩れ４か所、倒木
長距離自然歩道「大尻～小袖迂回路」：土砂崩れ１か所、倒木

普代村

長距離自然歩道「北山崎・黒崎海岸を望むみち」
：倒木

田野畑村

長距離自然歩道「北山崎・黒崎海岸を望むみち」：歩道崩落、倒木
鵜の巣断崖遊歩道：倒木

宮古市

集団施設地区「浄土ヶ浜」：
・浄土ヶ浜園地内道路 法面崩落５か所
・舘ヶ崎展望台遊歩道 法面崩落１か所
・砥石浜～浄土ヶ浜レストハウス間遊歩道 転落防止柵一部破損
・臼木山遊歩道 法面崩落、倒木
集団施設地区「田老」：三王岩遊歩道及び柵の一部崩落
長距離自然歩道「本州最東端を訪ねるみち」：土砂流入、歩道崩落
小港園地：土砂流入 他

山田町

長距離自然歩道「船越半島を望むみち」（小谷鳥～大釜崎）：歩道崩落
長距離自然歩道「船越半島を望むみち」（小谷鳥海岸～旧タブの木荘）：階段数か所破損、沢の部分土砂崩れ
荒神海水浴場駐車場：駐車場に隣接する山の土砂崩れ
荒神海水浴場～旧タブの木荘間道路：道路の崩れ
霞露(かろ)が岳漉磯(すくいそ)海岸側入口：倒木
大浦から小根ヶ崎間道路：道路の崩れ

釜石市

長距離自然歩道「石塚峠」：路面の浸食、橋梁の消失
長距離自然歩道「箱崎」：路面の崩落消失

大船渡市

集団施設地区「碁石海岸」
：倒木

陸前高田市

蛇ヶ崎園地遊歩道：倒木
黒崎園地遊歩道：倒木※ 被害額 286 百万円（県及び市町村分）

5

⑶ 市町村別住家被害の状況（保健福祉部）（単位：世帯）

市町村
盛岡市
滝沢市
雫石町
葛巻町
紫波町
矢巾町
北上市
遠野市
奥州市
金ケ崎町
一関市
平泉町
大船渡市
陸前高田市
住田町
釜石市
大槌町
宮古市
山田町
岩泉町
田野畑村
久慈市
普代村
洋野町
野田村
合 計

半壊
うち大規
模半壊

全壊

一部破損
81
22
5
1
6
12
17
3
38
1
23
3
8

4

8
1
20
15

1
1

46

床上浸水

13

1

429(+4)
70

26
16

1
270(+1)39
4
8838(+5)

5
6

54

床下浸水

合 計

4
9

7

8
1

9
4

98(+98)5

109(+109)19
593(+6)
127
68
10

1
4(Δ199)1
31(+1)
1
0(Δ1)
0(Δ1)
597(+6)0(Δ6)
1542(Δ1)
912(Δ201)

6(+6)
1(+1)
1(+1)
149(+107)

停電

断水

11
9(+1)

77

1,027(+115)

81
26
5
1
6
12
17
3
42
1
39
3
25
5
1
232(+8)26
1,073(+11)
213
79(Δ1)
20
868(+7)123
20(+1)
51
2,972(+26)⑷ 医療機関・社会福祉施設等の被害の状況（単位：件）

施設区分
医療機関
救護施設
老人福祉施設
障がい者福祉施設
児童福祉施設
合 計

床上浸水

床下浸水
7

4

6

5
4
4
20

5
1

2
4
1
13

10

2
4
3
9

一部破損等
19
1
17
9
20
66

注１：被災した全ての施設についてはサービス再開済み
注２：重複して被害を受けている施設もあるため、合計と被災施設数は合わない

6

被災施設数
29
1
28
15
23
96

⑸ 商工関係の被害（企業等）
市町村

件数

被害額（千円）

宮古市
大船渡市
久慈市
陸前高田市
一関市
釜石市
奥州市
滝沢市
紫波町
金ケ崎町
平泉町
山田町
大槌町
岩泉町
田野畑村
普代村
野田村
洋野町

279
3
106
2
5
91
3
5
4
6
2
17
1
8
10
33
17
7

827,050
4,100
359,310300
4,900
160,000
1,900
1,100
900
1,450
725
98,3003,000
17,44071,810185,090
7,710
9,778

計

599

1,754,863（商工労働観光部）
主な被害の内容
土砂流入、浸水、機械設備等故障、原材料・商品等被害
外壁等損傷、原材料等被害
浸水、機械設備等故障、屋根外壁等損傷、原材料・商品等被害
浸水
浸水、屋根外壁損傷
土砂流入、浸水、機械設備等故障
屋根外壁損傷
看板倒壊、屋根外壁等損傷
屋根外壁等損傷
看板倒壊、機械設備等故障、外壁等損傷
外壁損傷
土砂流入、浸水、機械設備等故障
機械設備被害
浸水
土砂流入、浸水、機械設備等故障、商品等被害
土砂流入、浸水、機械設備等故障、商品等被害
浸水、機械設備等故障、外壁等損傷
浸水、機械設備等故障、原材料・商品等被害⑹ 観光関係の主な被害（商工労働観光部）

市町村

主な被害の内容

大船渡市
久慈市
遠野市
一関市
釜石市
八幡平市
奥州市
雫石町
平泉町
山田町
大槌町
岩泉町
田野畑村

浄土ヶ浜（道路崩落等）、震災メモリアルパーク中の浜（モニュメント一部破損）、
道の駅たろう（浸水）、魹ヶ崎（自然歩道崩落）、姉吉キャンプ場（断水等）、
小港海水浴場（土砂堆積等）
越喜来浪板海水浴場（土砂流入）
もぐらんぴあ（土砂流入）、舟渡海水浴場（緑地帯の洗堀等）
たかむろ水光園（看板倒伏）、遠野早池峰ふるさと学校（物置破損等）、寺沢高原（看板破損）
猊鼻渓（橋桁流失）
室浜の宿（土砂流入）
松楓荘（土砂流入）
えさし藤原の郷（解説板倒伏）休暇村岩手網張温泉（露天風呂塀倒壊）
中尊寺（漏電）
船越家族旅行村（キャンプサイトの敷地崩落等）
浪板不動滝（私道破損等）
浜の駅おもと愛土館（床上浸水）
明戸キャンプ場（送電線断絶）

計

22 施設

宮古市

182,549 千円⑺ 職業能力開発施設の主な被害
施設名
宮古高等技術専門校

被害額（千円）

主な被害の内容

8,939

管理棟・寄宿舎・実習棟床上浸水、訓練用機器破損
7

⑻ 農林水産関係の被害（農林水産部）

区 分

農業

被害額

農業施設

1 億 9,402 万円 倉庫、パイプハウス、牛舎、トラクタ等の破損

農作物等

４億 401 万円 りんごの落下・倒木、ねぎの冠水・倒伏等

家畜等

3,364 万円 雨水流入によるブロイラーのへい死等

農地・農業用施設
小計

林業

13 億 4,300 万円 水路の法面崩壊、農地への土砂流入・畦畔崩落等
19 億 7,467 万円

林業施設

16 億 207 万円 林道の法面崩壊・路肩決壊等

林産物

213 万円 菌床ブロック、木炭の浸水

森林5,977 万円 倒木等

林地荒廃

33 億 2,648 万円 山腹崩壊等
小計

水産

主な被害の内容

49 億 9,047 万円

水産関係

12 億 7,025 万円 水産関係施設の破損、養殖ロープ切断、漁船転覆等

漁港施設等

14 億 2,839 万円 漁港内への土砂流入、ケーソン滑動等
小計

合 計

26 億 9,864 万円

96 億 6,380 万円 （調査率 100％、32 市町村で被害）※端数処理のため合計は一致しない。

8

⑼ 県管理河川の出水状況（県土整備部）ア 溢水により浸水被害が発生した河川
小屋畑川（久慈市）ほか５河川、溢水による浸水家屋数合計 約 263 戸（河川課調べ）
イ 内水により浸水被害が発生した河川
久慈川（久慈市）及び秋田川（野田村）⑽ 県管理道路の通行止め状況（再掲）
全面通行止め 41 路線 58 箇所 うち継続４路線４箇所（県土整備部）⑾ 土砂災害発生状況
ア 土石流等 74 箇所（釜石市ほか７市町村）
イ がけ崩れ 24 箇所（田野畑村ほか７市町村）（県土整備部）⑿ その他施設の主な被害状況（県土整備部）① 公園・都市施設関係
ア 公
園 倒木等（花巻市ほか８市町）
イ 都市施設 区画整理区域内等での土砂流入出（山田町ほか２市９地区）② 下水道関係
施設浸水等（山田町、野田村）③ 港湾関係船揚場コンクリートブロックの一部損壊（宮古港）④ 県営住宅関係
住宅敷地への土砂流入（大船渡市１箇所、釜石市２箇所、山田町１箇所）⒀ 公共土木施設等被害状況（県土整備部）① 災害査定完了分※災害査定決定額、百万円未満切り捨て（端数調整により計数は一致しない）
施設別
被害箇所数
被害額
備 考
河 川
94 箇所
18 億 3,300 万円
海 岸
0 箇所
0 万円
砂 防
5 箇所
1 億 0,100 万円
道 路
89 箇所
21 億 0,800 万円

管理別
県 管 理

橋 梁
港 湾
公 園
小 計
市 町 村
河 川
管
理
道 路
橋 梁
下水道
公 園
堆積土砂排除
小 計
合 計

1 箇所
1 箇所
1 箇所
189 箇所
214 箇所
463 箇所
8 箇所
2 箇所
5 箇所
3 箇所
695 箇所

9,300 万円
500 万円
500 万円
41 億 3,600 万円
29 億 0,800 万円
72 億 3,600 万円
2 億 5,500 万円
3 億 3,700 万円
4,500 万円
9,700 万円
108 億 8,000 万円

884 箇所

150 億 1,600 万円

被害箇所数
４箇所

被害額
4,800 万円

② 災害査定未了分
管理別
県 管 理

施設別
県営住宅

9

※百万円未満切り捨て
備 考

⒁ 教育施設関係の被害（教育委員会）

ア 公立学校の被害（調査率：100％）（単位：校、千円）
学 校 種
学校数
主な被害
被害額
校舎等の床上浸水、校舎等の屋根・ガラス等の破損、倒木、小学
校
56
149,120
土砂流入 など（11 市5 町）
敷地内の冠水、校舎の屋根の破損、倒木、法面一部崩落 な中学
校
39
54,032ど（9 市 5 町）
義務教育学校
1 雨漏り
（1 町）
0
校舎等の屋根・ガラス等の破損、倒木、防球ネット等の破損
高 等 学 校39
5,789など
特別支援学校5 校舎等の屋根・ガラス等の破損 など
3,972
計
140
（11 市6 町）
212,913※ 「小学校」には、小中併設校を含むこと。
イ 共同調理場（給食センター）の被害（調査率：100％）
施設数
主な被害
共同調理場
3 屋根の破損 など（単位：施設、千円）
被害額（1 市 1 町）
380

ウ 社会教育施設の被害（調査率：100％）（単位：施設、千円）
施設数
主な被害
被害額
ガラス等の破損、倒木、土砂流入、車庫等の浸水 など
社会教育施設13
6,036（4 市 4 町）
エ 文化財関係の被害（調査率：100％）（単位：件、千円）
件 数
主な被害
被害額
法面一部崩落、屋根の窓ガラスの破損、倒木、保護盛土等の文
化
財1466,486流出 など（3 市 4 町）
オ 学用品の被害状況
学 校 種
小
学
校
中
学
校
県 立 学 校計

被害のあった対応
児童生徒数
4（1 市 1 町 1 村）
市町村教育委員会において、災害救助法等に基づき対応
3（2 市）
5
県教育委員会において、災害救助法等に基づき対応
12（2 市 1 町 1 村）

10

⒂ 発電施設
発電所名
滝
（久慈市）
最大 450kW
運転中
北ノ又第二（八幡平市）
最大 3,400kW
運転中

松川（八幡平市）
最大 4,600kW
運転中

（企業局）
被害の内容
管理用道路の路面洗
堀① 市道の路面洗堀

対応状況
洗堀部を埋め戻した。

復旧時期
10/31(木)費用―

洗堀部を埋め戻した。
（八幡平 10/21(月)市）―② 管理用道路の法維持管理業務委託の変更対応 10/19(土)面崩壊
により土砂を除去した。

放水口に土砂集積

近隣工事に起因する被害であ 10/17(木)ることから、
当該工事者が対応した。

松川発電所は、10 月 18 日(金) 10/18(金)まで作業停止した。
11:20
作業終了
運転開始

11

約 20 万円―

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
秘
書
広
報
室

県の対応状況等について

１

課題

現在の対応状況

今後の対応方向

復旧・復興に関する情報発信(1) 県広報誌「いわてグラフ」で取り上げた台
風災害関連記事（３月号－３月１日発行）

各広 報媒 体 を 活 用
して、随時情報発信○

なりわいの再生、生活再建、就学支援情報ほか(2) 新聞広報で取り上げた台風災害関連記事（１月 18 日・19 日掲載）
○ 被災者への授業料等の免除（県立学校等）（３月 11 日掲載）
○ 三陸鉄道リアス線全線運行再開(3)

県ホームページ、ＳＮＳによる発信

ア

県ホームページ
・ 被災者への支援情報等を一覧化して掲載
イ 広聴広報課ツイッター
・ 気象情報、交通インフラの状況、被災者支援情報等をツイート【参考】フォロワー数：67,780 件（R2.2.29 現在）

２

復旧・復興に関する提言処理(1) 電話等による県政提言等の受付状況（10/14～3/6）
受理件数
４件

(2)

対応状況
回答済
担当課へ参考送付２件
２件

政党等による知事への要望

ア

台風第 19 号災害対策緊急要望（各部対応）○ 自由民主党岩手県支部連合会（11/6）○ 岩手県議会いわて新政会（11/27）○ 岩手県議会いわて県民クラブ（12/27）
イ 令和２年度予算要望（台風災害関連要望含む）○ 岩手県議会いわて新政会（11/27）○ 自由民主党岩手県支部連合会（12/5）○ 日本共産党岩手県委員会（12/13）○ 国民民主党岩手県総支部連合会、岩手県議
会希望いわて（12/25）○ 岩手県議会いわて県民クラブ（12/27）※

県政提言及び知事要望等は、担当部局において対応を検討の上、県の取組状況を要望者に回答（県民の声共有システムを通じ庁内で共有）

12

担当 部局 と 連 携 して、随時処理第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
総務部

県の対応状況等について課題
１

今後の対応方向９月補正予算（第３号）の編成
今後も市町村と連携し、被被災者の生活再建支援や商工災者の視点に立った復旧・復業・農林水産業の再開に向けた支興の取組を進めていく。
援、道路・河川等の災害復旧に必要な経費 199 億円余を計上。
２ 12 月補正予算（第５号）の編成
国の「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」に呼応し、三陸鉄道の支援、地域の生業や落ち込んだ観光需要を早期に再生させるために必要な経費８億円余を計上。
３ ２月補正予算（第６号）の編成
港湾や農地等の災害復旧や被災市町村を支援するために必要な経費を計上（全体としては、事業費の確定等に伴う所要の整理等により、減額補正となるもの）。
４ 令和２年度当初予算案の編成
河川等の災害復旧や、三陸鉄道や中小企業を支援するために必要な経費 55 億円余を計上。
２ 復旧・復興に必要な ・ 北海道東北地方知事会及び全国知マンパワーの確保
事会による調整により、他県応援職
員 6 人（12/1～3 人、1/1～3 人）を受入 (※)（林業 3 人、土木 2 人、事務 1 人）※配属先
林業：農林水産部森林保全課
沿岸広域振興局農林部
沿岸広域振興局宮古農林振興センター
土木：沿岸広域振興局土木部
県北広域振興局土木部
事務：沿岸広域振興局土木部

３

災害対策に要する
予算措置

現在の対応状況

令和元年台風第 19号災害対応の振り返り

１・ 令和 2 年度は北海道東北地方知事
会 及び全国知事会 によ る調整により、他県応援職員 3 人を受入予定（林業 2 人、事務 1 人）・ 令和元年台風第 19 号に係る災害対応の振り返りを行うため、3/6（金）に検討会を開催。
・ 県、市町村、防災関係機関、有識者等が参集して協議し、検討結果を取りまとめ。
13

令和 2 年 4 月以降に開催予
定の岩手県防災会議において、検討結果を報告するとともに、岩手県地域防災計画の修正案の提示を予定している。

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
政
策
地
域
部

県の対応状況等について課題
三陸鉄道の復旧

現在の対応状況

今後の対応方向・田野畑～田老間は 12/28 に、宮古－ ・３/20 日に三陸鉄道全線運
津軽石間は 11/28 に、津軽石～陸中山
行再開
田間は 1/16 に、田野畑～普代間は 2/1に運行再開
・久慈－普代間は 3/14 に、陸中山田－釜石間は 3/20 に運行再開
・９月補正及び 12 月補正予算に三陸鉄道の復旧等を支援する事業を計上。
■被災した三陸鉄道株式会社に対し、 ■ 国等の支援を得ながら、運賃収入の大幅な減少等に対応できる
市町村等関係団体との連
よう、運転資金を貸し付け（被災事業携を強化し、応急復旧箇所者支援）についても全面復旧に向【９月補正予算（300 百万円）】県単
け、全力で取り組んでい【Ｒ２当初予算（1,000 百万円）】（計上）
く。
■三陸鉄道の鉄道施設に係る復旧工事 ■ 引き続き、三陸鉄道の運に対する補助（被災事業者支援）
行再開に向けた応援機運［９月補正予算（2,000 百万円）］国庫の醸成や、運行再開後の利協調補助
用者回復を図るため、利用促進の取組を強化してい【２月現計予算（1,000 百万円）】
く。
■三陸鉄道株式会社が行う運休区間における代行バスの運行経費に対し補助するとともに、三陸鉄道の全線運行再開に向けた誘客促進の強化（テレビＣ
Ｍ、ＳＮＳ等発信、横断幕、のぼり制
作、記念品配布等）を支援（被災事業者支援）【12 月補正（43 百万円）】県単（代行
バスは、国の措置に県単で上乗せ）■出発式、記念列車運行（3/20）

被災市町村への人的支
援・被災市町村からの土木・農業土木職の派遣要請に基づき内陸市町村や、県外の市町村等に対して派遣を要請中。
■令和元年度
６市町村（久慈、釜石、山田、田野
畑、普代、洋野）から 27 名の派遣要請があり、21 名を確保
■令和２年度
８市町村（宮古、久慈、釜石、山田、
田野畑、普代、野田、洋野）において、必要数 33 名に対し、18 名確保の見込み
14■

令和元年度の応援職員
は、支援業務が終了次第、順次派遣元に帰任している。
令和２年度分については、引き続き県内外の自治体等に要請を続け、人材確保に取り組み、派遣要請に応じた自治体等と被災市町村間において具体的な調整を進める。

課題
被災市町村の財政について現在の対応状況

今後の対応方向・10 月に、被災市町村からの要望に基 ■ ３月下旬に明らかになづき、当面の資金繰りを円滑にするたる特別交付税３月交付のめ、普通交付税の繰上げ交付を実施。
状況を踏まえながら、引き・11 月に、10 市町村（宮古、久慈、釜続き、被災市町村の財政状
石、大槌、山田、岩泉、田野畑、普代、況を注視する。
野田、洋野）の財政担当課を対象に補県単独の交付金につい正予算措置状況等のヒアリングを実ては、特別交付税３月交付
施。
の状況に応じて交付額の・12 月に、当面の応急対応経費などを調整を進める。
含む特別交付税を交付。
・１月に、被災市町村の災害査定完了
分の災害復旧に係る起債の協議等予定
額を取りまとめ、総務省に提出。
また、総務省の特別交付税ヒアリン
グにおいて、被災市町村の台風第 19 号に伴う復旧等に要する経費の要望を説明し、提出。
・２月に、災害復旧に係る起債の最終協議書を取りまとめ、総務省に提出。
・３月に、県単独の「特定被災地域復興支援緊急交付金」の２月補正予算を措置。
■普通交付税の繰上げ交付
９市町村（宮古、久慈、釜石、住田、
大槌、山田、岩泉、田野畑、野田）に
25.2 億円交付（10 月 18 日交付決定、21 日現金交付）■特別交付税 12 月交付
台風第 19 号災害救助法適用 14 市町
村（宮古、大船渡、久慈、一関、陸前高田、釜石、住田、大槌、山田、岩泉、
田野畑、普代、野田、洋野）に 32.2 億円交付（12 月 13 日交付決定、16 日現金交付）■特定被災地域復興支援緊急交付金
復旧・復興事業に多額の費用を要す
る普代村、田野畑村の早期復興を支援【２月補正予算（74 百万円）】県単（再掲）15

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
文 化 ス ポ ー ツ 部

県の対応状況等について課題

現在の対応状況

今後の対応方向

市町村が所有する施設の復旧

県としては国庫補助申請に係る手続きを行うものであり、各施設の被害額の調査を実施

復旧にあたっては公立社会教育施設災害復旧費補助金を活用する予定であり、３月中に補助金申請を行う。

16

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
環
境
生
活
部

県の対応状況等について課題

現在の対応状況

今後の対応方向

自然公園施設の復旧○ 環境省東北地方環境事務所と連
環境省東北地方環境事務携し、復旧工事に向けた被災箇所の 所と連携し、復旧可能な箇所
現地調査を実施から早期に工事に着手○ 被災した自然公園施設の整備費を措置 ※国庫補助事業【９月補正予算（30 百万円）】【２月現計予算（126 百万円）】【Ｒ２当初予算（100 百万円）】（計上）

災害廃棄物処理○仮置場設置市町村に対し、分別・早期処理の完了に向けて、処理に係る助言等を実施（仮置場か 市町村への助言等を実施
らは順次搬出中）○ 被災 市町村の災害廃棄物について広域処理を実施
・ 昨年11月１日から普代村の災害廃棄物（可燃ごみ）を二戸地区広域行政組合（二戸地区クリーンセンター）で受入れ（11月15日で終了）
・ 同12月２日から久慈市の災害廃棄物（可燃ごみ）を盛岡市（盛岡市クリーンセンター）で受入れ（12月16日で終了）○ 被災10市町村のうち、岩泉町、野田村及び洋野町において処理終了

17

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
保
健
福
祉
部

県の対応状況等について

１

課題

現在の対応状況

今後の対応方向

被災者
の住宅再
建支援

① 被災者生活再建支援法
被災者生活再建支援法が適用された市町村における全壊及び大規模半壊の住家被害を受けた世帯に対し、最大
300 万円の支援金を支給
本県では、４市町に適用（山田町（11/1）、宮古市、釜石市（11/6）、久慈市（11/15））<市町村別申請件数及び決定件数(３月１日現在)>
申請件数
決定件数
宮 古 市
61
51
久 慈 市
９
７
釜 石 市
14
９
山 田 町
50
39
合 計
134
106
※基礎支援金の支給決定：80％
住家被害を受けた 94 世帯のうち 75 世帯の基礎支援金が支給決定（決定件数には加算支援金を含む）。

引き続き、各被災市町村と連携し、支援金の早期支給等、被災者の生活再建を支援していく。

② 被災者生活再建支援金支給補助
被災者生活再建支援制度が適用とならない市町村における全壊及び大規模半壊の住家被害を受けた世帯に対し、同制度と同等の支援を行うほか、同制度の対象とならない
半壊及び床上浸水世帯に対しても支援金を支給（被災者支援）【９月補正予算（227百万円）】県単【２月現計予算（147百万円）】【Ｒ２当初予算（ 25百万円）】（計上）<市町村別支給件数(３月１日現在)>
支給件数
宮 古 市
291
大 船 渡 市
６
久 慈 市
143
一 関 市
８
陸 前 高 田 市
０
釜 石 市
100
滝 沢 市
４
大 槌 町
０
山 田 町
43
岩 泉 町
11
田 野 畑 村
10
普 代 村
37
野 田 村
８
洋 野 町
５
合 計
666
※基礎支援金等の支給完了：71％
住家被害を受けた 938 世帯のうち 663 世帯の基礎支援金等が支給完了（支給件数には加算支援金を含む）。
18

③ 住宅の応急修理
災害によって半壊や大規模半壊等の住家被害を受け、応急的に住宅を修理することで居住可能となる世帯への修理費を支給（被災者支援）【９月補正予算（654 百万円）】【２月現計予算（410 百万円）】<市町村別受付件数及び修理完了件数(３月２日現在)>
受付件数
完了件数
宮 古 市
213
184
久 慈 市
96
94
釜 石 市
41
35
山 田 町
54
38
岩 泉 町
７
６
普 代 村
33
31
野 田 村
３
３
洋 野 町
２
２
合 計
449
393
※応急修理の完了：87.5％
受付件数 449 件のうち 393 件の修理完了。
④ 仮設住宅の整備
・応急仮設住宅の必要戸数（見込み※）：５市町村 54 戸
（宮古市、釜石市、久慈市、山田町、普代村）（東日本大震災仮設住宅活用 33 戸、みなし仮設住宅 21戸）
・山田町（１戸）、宮古市（９戸）、久慈市（１戸）及び普代村（１戸）については、みなし仮設住宅提供済（被災者支援）【９月補正予算（54 百万円）】【２月現計予算（42 百万円）】
【Ｒ２当初予算（46 百万円）】（計上）
※当初、市町村からの確認により、最大で 92 戸と見込んでいたが、うち 38 戸については、公営住宅への入居や自宅の応急修理希望となったことなどにより、必要戸数が減っていること。

現在、震災仮設住宅を一時使用しているが、今後、応急修理の進捗状況等を踏
まえ、台風第 19 号災
害による応急仮設住宅へ変更し、供与する。
引き続き、各被災市町村と連携し、みなし仮設住宅を供与す
る。

２

被災者
の生活支
援

○ 国保医療費の減免
引き続き、各被災市町村が、被災した国民健康保険の被保険者の医療費の 市町村と連携し、特一部負担金を免除する際に特別交付金を交付
別交付金の交付を行（被災者支援）【12月補正予算（20百万円）】っていく。
【２月現計予算（20百万円）】※介護サービス、障害福祉サービス利用者負担減免は国から市町村へ直接交付※令和２年９月末まで、国の特別調整交付金による財政支援が行われる予定

３

医療機
関の災害
復旧

○ 災害復旧に係る協議書を国へ進達○ ３月５日に災害査定の実施予定であったが延期（査定
官の新型コロナウイルス感染症対応のため）
２医療機関（直接補助）

19

医療機関との連絡を密にし、国庫補助
手続き等の支援を行
う。

４

社会福
祉施設等
の災害復
旧

５

６

○ 災害復旧に係る協議書を国へ進達
引き続き、各設置○ ２月 12 日から 14 日に施設災害査定を実施（２施設） 主体と連携し、補助■国庫補助協議施設金の交付手続きを進
【施設】
めていく。
・児童福祉施設 ２施設※老人福祉施設１施設は、施設側からの申し出により補助協議取下げ（修理不要）※障害者支援施設１施設は他財源による復旧に変更【設備】
・老人福祉施設 ４施設※老人福祉施設２施設は、施設側からの申し出等により補助協議取下げ（補助対象外等）（復旧）【９月補正予算（67 百万円）】【２月現計予算（43 百万円）】【Ｒ２繰越予算（43 百万円）】（計上）

被災し
た学生の
就学支援
について

◯ 看護師養成所授業料等条例及び施行規則の改正（R 元・12 月）
令和元年台風第 19 号により下記の被害を受けたと認められる者に係る入学選考料、入学料及び寄宿舎料の免除を規定①住居の全壊又は半壊②住居の流失③学資を主として負担している者の属する世帯の収入の著しい減少授業料については、同条例及び施行規則の規定により対応

各県立学校等を通じ、制度を周知

義援金
について○ 全国から寄せられた義援金約２億９千万円の被災市町村への初回配分を 12 月 20 日に実施
■義援金の受付状況（２月末現在）
344,490,189 円■初回配分総額及び留保額

２回目配分は令和２年４月予定

被災区分

配分単価

被害件数

死者

300,000 円

3人

重傷者

150,000 円

2人

300,000 円

全壊

300,000 円

44 世帯

13,200,000 円

半壊

150,000 円

710 世帯106,500,000 円

103 世帯3,090,000 円

123 世帯3,690,000 円

729 世帯

10,935,000 円

869 世帯13,035,000 円

一部損壊（準半壊）
床上浸水
一部損壊（10％未満）
床下浸水

30,000 円
15,000 円

合計

配分額
900,000 円

151,650,000 円

留保額

192,840,189 円

20

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
商 工 労 働 観 光 部

県の対応状況等について

１

課題

現在の対応状況

被災し
た中小企
業の施
設・設備の
復旧等の
支援

○中小企業災害復旧資金（被災事業者支援）【９月補正予算 415百万円】県単【Ｒ２当初予算 255百万円】（計上）（事業概要）
被災した中小企業者に対して、復旧等に必要な資金を融資するため、金融機関に貸付原資の一部を預託○中小企業災害復旧資金保証料補給補助（被災事業者支援）【９月補正予算
12百万円】【２月現計予算
0.9百万円】県単【Ｒ２当初予算
21百万円】（計上）（事業概要）
中小企業災害復旧資金を借り入れた者に対して、融資に係る保証料全額を補給して、負担を軽減するため、岩手県信用保証協会に補助（対応状況（両事業共通））
・令和元年11月18日から取扱いを開始
・ホームページや関係機関を通じた制度の周知を実施
・金融機関等に対し、被災中小企業者への円滑な資金供給を要請○地域企業再建支援事業費補助（被災事業者支援）【９月補正予算 200百万円】※ 地域なりわい再生緊急対策交付金で予算措置【12月補正後720百万円】※ 地域企業再建支援事業費補助に組替【２月現計予算 952百万円】県1/3・国2/3（事業概要）
被災した事業者の復旧に要する経費の４分の３を市町村へ補助【国の対策パッケージ】（対応状況）
・市町村と連携し、被災中小企業者向け制度説明会を実施 （12月19日 久慈市、１月７日 普代村、１月27日～30日 宮古市）
・各市町村に当該補助金の活用意向調査を行った結果、９市町村（宮古市、久慈市、一関市、釜石市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村及び野田村）が活用を予定
・第１次募集を実施
募集期間：令和元年12月27日～令和２年１月24日
・第２次募集スケジュール
３月５日 県から各市町村へ募集開始を通知

21

今後の対応
方向
○

県単融
資制度に
より、引
き続き金
融支援を
継続す
る。
○ ホーム
ページや
関係機関
を通じ、
引き続き
制度の周
知を図っ
ていく。

○

市町村
や商工団
体と連携
し、補助
事業の円
滑な実施
を図り、
被災した
中小企業
者の事業
再建を支
援してい
く。

課題

現在の対応状況

今後の対応
方向【国の対策パッケージ：国が直接補助】○小規模事業者持続化補助金（被災小規模事業者再建事業）（事業概要）
被災した小規模事業者が、機械・車両購入、店舗改装から広告宣伝まで事業再建に取り組む費用の３分の２を補助（対応状況）
・募集期間：令和元年12月17日～令和２年１月17日
・採択件数：10件（宮古市２件、大船渡市１件、久慈市１件、一関市１件、普代村３件）〇商店街補助金（商店街にぎわい創出事業）（事業概要）
商店街が集客イベントに取り組む費用を補助 （補助率：直接被害は定額、間接被害は３分の２）（対応状況）
・募集期間：令和元年11月13日～令和２年１月８日
・採択件数：８件（宮古市３件、大船渡市１件、花巻市１件、一関市２件、釜石市１件）
２

県・市町
村の観光
施設の復
旧等の取
組

○船越家族旅行村災害復旧事業費（復旧）【９月補正予算 19百万円】県単（事業概要）
土砂流入等の被害を受けた船越家族旅行村の復旧工事を実施（対応状況）
令和２年２月から土砂等の撤去を実施中○地域なりわい再生緊急対策交付金（復旧）【９月補正予算 200百万円】【２月現計予算
39百万円】県1/2（事業概要）
観光施設の復旧等に要する経費を、甚大な被害を受けた市町村へ交付（対応状況）
・令和元年11月19・20日 宮古市・久慈市において国と合同で事業説明会を開催・令和２年２月21日
対象市町村から事業実施計画書を受付
・令和２年３月上旬～
対象市町村からの事業実施計画を踏まえ、交付額の内定及び交付決定

22

〇

○

土砂等
の撤去は
年度内に
完了予定

市町村
で復旧工
事等実施
（観光・物
産PRイベ
ントは令
和元年度
実施事業
を交付対
象）

３

課題

現在の対応状況

落ち込
んだ観光
需要の早
期回復及
び喚起

○いわてふっこう割事業費（被災事業者支援）【12月補正予算 46百万円】国10/10（事業概要）
・観光需要を回復及び喚起するため、国の観光支援事業費補助金を活用し、県内での１泊以上の旅行・宿泊料金の割引を支援
・県内宿泊施設での宿泊が対象〔宿泊料金ごとの助成限度額〕

日本人
旅行者
外国人
旅行者

１人１泊当たりの宿泊料金（税抜）

１人１泊当たりの
助成限度額

10,000円以上
5,000円以上

5,000円
3,000円

3,000円以上
10,000円以上

1,000円
5,000円

5,000円以上

3,000円

今後の対応
方向

旅行者1人当たりの助成限度額

１旅行当たり15,000円

〇

同補助
金の活用
を図りな
がら、冬
季の観光
需要を喚
起する。
○事業完了
予定
３月31日

１旅行当たり50,000円

・対象期間は、以下のとおり。
① 災害救助法適用市町村
令和２年２月３日(月)～３月１日(日)の宿泊分② その他市町村
令和２年２月10日(月)～３月１日(日)の宿泊分（対応状況）
・１月９日・10日
宮古市・盛岡市において説明会、
県ホームページで周知
・１月20日～31日
実施計画受付
・２月３日又は10日～３月１日 対象期間
○地域なりわい再生緊急対策交付金（復旧）（再掲）○ 市町村【９月補正予算 200百万円】
で復旧工【２月現計予算
39百万円】県1/2
事等実施（事業概要）（観光・物
観光・物産ＰＲイベント等に要する経費を、甚大な被害を受けた
産PRイベ
市町村へ交付ントは令（対応状況）
和元年度
・令和元年11月19・20日 宮古市・久慈市において国と合同で事業
実施事業
説明会を開催を交付対・令和２年２月21日
対象市町村から事業実施計画書を受付
象）・令和２年３月上旬～
対象市町村からの事業実施計画を踏まえ、交付額の内定及び交付決定

23

課題

現在の対応状況

今後の対応
方向【国の対策パッケージ：国が直接支援】○地域の魅力発信による消費拡大事業（事業概要）
被災地域の復興に向けた風評被害払拭や旅行客による需要喚起のため、当該地域にある地域資源の魅力を、メディア・インフルエンサー等の招聘や商談会・セミナー等を通じて情報発信・ＰＲ○観光需要喚起に向けた対策（訪日プロモーション）（事業概要）
・訪日数の伸びの早急な回復を図るため、メディア・旅行会社・旅行者に対し、正確な情報を発信
・現地の報道ぶりや訪日旅行の予約状況など各市場の状況を踏まえつつ、各地の復旧状
況にあわせ、被災地域を対象としたプロモーションを集中的に実施
４

被災し
た学生の
就学支援
について

◯職業能力開発校条例の改正（R元・12月議会）
・令和元年台風第19号により下記の被害を受けたと認められる者について、高等技術専門校（千厩、宮古、二戸）の入校検定料、入校料及び寄宿舎料の免除を規定①住居の全壊又は半壊②住居の流失③学資を主として負担している者の属する世帯の収入の著しい減少
・授業料については、同条例及び施行規則の規定により減免○産業技術短期大学校条例の改正（R元・12月議会）
・令和元年台風第19号により下記の被害を受けたと認められる者について、産業技術短期大学校（本校、水沢校）の入学検定料、入学料及び寄宿舎料の免除を規定①住居の全壊又は半壊②住居の流失③学資を主として負担している者の属する世帯の収入の著しい減少
・授業料については、同条例及び施行規則の規定により減免

24

○

各高等
技術専門
校等を通
じ、制度
を周知す
る。

○

各産業
技術短期
大学校等
を通じ、
制度を周
知する。

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
農
林
水
産
部

県の対応状況等について
１

農業分野
課題

⑴

農業施設・
機械の復旧

現在の対応状況

今後の対応方向

農業施設（畜舎、園芸用ハウス等）や機械の復旧等に係る経費の一部を補助（被災農業者緊急支援事業）【９月補正予算（131 百万円）】国庫【２月現計予算（ 66 百万円）】【国の対策パッケージ・県の上乗せ補助】○交付決定：R２年３月中旬
・予定件数 52 件
○事業完了予定：R２年８月

○

○
⑵

営農再開に
向けた支援

市町村、ＪＡ等に対し、復旧対策に係る事業説明会を開催（R 元年 11 月 22 日）○

牧草・稲わらの流出等による代替粗飼料 ○交付決定：R２年３月中旬の確保を支援・予定市町村数 ３市町（農作物災害復旧対策事業）○事業完了予定：R２年３月【９月補正予算（６百万円）】県単・ 要望を取りまとめ済み（R 元年 11 月 20 日）○

ほ場等に堆積した稲わら等の処理を支援 ○事業完了予定：R２年３月（持続的生産強化対策事業（産地緊急支援
対策））【国の対策パッケージ・国の直接採択事業】⑶ 販路の回復（落果・風害果のＰＲ）○

被害のあったりんご等の販売対策を実施
・ 被災りんごの加工支援
276 トン（７ＪＡ）
・ 枝擦れ果実の出荷支援
46 トン（７ＪＡ）○対応済み○ 県産りんごのプロモーション○対応済み（APPLE２WEEKS 2019）を実施（R 元年 12 月 1 日～14 日）
・ 県内百貨店や量販店、産直等での果実、加工品販売会、台風関連商品の販売等

25

課題
⑷

農地・農業
用施設の復旧現在の対応状況

今後の対応方向○ 農地・農業用施設の災害復旧（団体営農地等災害復旧事業（補助災））○交付決定：R２年３月中旬【９月補正予算（338 百万円）】 国庫・交付決定予定 123 件【２月現計予算（545 百万円）】【Ｒ２当初予算（ 45 百万円）】(計上)
・ 被災した市町村の要請に応じ、県の技術職員による被害調査や復旧工法の検討等の業務を支援・ 被害が甚大な久慈市及び洋野町には、県の技術職員が常駐し災害査定業務を支援
・ 災害査定：実施済み(R 元年 12 月２日～25 日)（農地：56 箇所、農業用施設：67 箇所）
・ 補助率増高申請：R２年１月 16 日〇

国庫補助等の対象とならない小規模な農地・農業用施設の災害復旧（小規模農地等災害復旧事業）【９月補正予算（２百万円）】県単【２月現計予算（３百万円）】
・ 被災した市町村において約 70 箇所程度
実施見込み

〇

⑸

被災した学
生の就学支援○交付決定：R２年２月 21 日～
・交付決定予定 70 件

被災地域の就労機会の確保
・ 農林水産部所管の県営建設工事において、被災農林漁家を優先雇用するよう、工事受注者に協力を要請〇

農業大学校条例の改正（R 元年・12 月議会）
・ 令和元年台風第 19 号により下記の被害を受けたと認められる者に係る入学検定
料、入学料の免除を規定① 住居の全壊又は半壊② 住居の流失③ 学資を主として負担している者の属する世帯の収入の著しい減少
・

授業料については、同条例及び施行規則の規定により対応

26○

農業大学校のホームページ
等を通じ、制度を周知

２

林業分野
課題

⑴

林道施設の
復旧

現在の対応状況○

林道を管理する市町村に対し、測量設計業務と査定設計書の作成を支援○

生活道として利用されている林道の被災箇所について、市町村が行う応急工事を支援

今後の対応方向○

市町村が行う災害復旧事業等を支援していく。

○

⑵

林地荒廃等
の復旧

林道施設の災害復旧（林道施設災害復旧事業）○交付決定：R２年３月中旬【９月補正予算（893 百万円）】国庫・交付決定予定 79 件
【２月現計予算（793 百万円）】
・ 災害査定：実施済み（44 路線 79 箇所）（R 元年 12 月 16 日
～R２年１月 10 日）
・ 補助率増高申請：R２年１月 30 日
○ 林地荒廃被害による再度災害を防止する
治山施設を整備（災害関連緊急治山事業）○発注時期：R２年５月下旬～【９月補正予算（378 百万円）】国庫・発注予定 ６件
【２月現計予算（267 百万円）】○事業完了予定：R３年３月
・ 事業費決定の通知：R 元年 11 月 28 日、R 元年 12 月 ９日
（復旧治山事業等）【Ｒ２当初予算（205 百万円）】(計上) 国庫○○

国の復旧事業の対象とならない林地荒廃等を復旧（県単独治山事業）【９月補正予算（132 百万円）】県単【２月現計予算（ 65 百万円）】○発注時期：R２年９月下旬～
・発注予定 ６件
○事業完了予定：R３年３月○発注時期：R２年３月下旬～
・発注予定 14 件
○事業完了予定：R３年３月（県単独治山災害復旧事業）【９月補正予算（97 百万円）】県単【２月現計予算（92 百万円）】○発注時期：R 元年 12 月 18 日～
・復旧済み １件
・発注予定 ５件○事業完了予定：R３年３月

被害森林や作業道等の復旧を支援（森林整備事業）【２月現計予算（100 百万円） ※ 】国庫○

市町村、森林組合等が行う復旧事業を支援していく。

○

国等の支援策を活用し、被災施設の復旧を支援していく。

※９月補正予算から財源を組み替えたもの

・

⑶

林産施設等
の復旧

事業主体が、作業道の復旧事業を R２年１月下旬に発注し、復旧作業に着手○ 木材加工流通施設の復旧支援（林業・木材産業成長産業化促進対策）【９月補正予算（ 9 百万円）】国庫【２月現計予算（0.8 百万円）】
・ 復旧対象：６社
・ 復旧完了：５社
27

３

水産分野
課題

⑴

水産関係施
設等の復旧
（サケ、マスふ化場を含む）

現在の対応状況○

水産関係共同利用施設の復旧等に係る経 ○交付決定：R２年３月中旬
費の一部を補助・交付決定予定 ７件（水産業被災施設復旧整備事業）（２市）【９月補正予算（382 百万円）】国庫 ○事業完了予定：R２年 12 月
【２月現計予算（269 百万円）】【国の対策パッケージ】
・ 第１回採択事業要望調査完了（R 元年 11 月 15 日）
・ 国の事業ヒアリング（R 元年 12 月 19 日）○ 水産物生産施設の早期復旧を図るため、 ○交付決定：R２年２月 28 日
施設の修繕、関連機器や資材の復旧等に要完了する経費を支援・交付決定済み 31 件
（水産業復旧緊急支援対策事業）（９市町村）【９月補正予算（178 百万円）】県単 ○事業完了予定：R２年３月【２月現計予算（ 43 百万円）】
・ 事前要望調査完了（R 元年 12 月５日）〇

サケ等の種苗生産施設に係る堆積物の除去・処分に要する経費を支援（水産業復旧緊急支援対策事業）【９月補正予算（178 百万円）】県単【２月現計予算（ 43 百万円）】
・ 事前要望調査完了（R 元年 12 月５日）

⑵

漁港施設等
の復旧

今後の対応方向○○交付決定：R２年１月 15 日
完了・交付決定済み ７件（３市町村）○事業完了予定：R２年３月

漁港施設の復旧（漁港施設災害復旧事業）【９月補正予算（60 百万円）】国庫【２月現計予算 (42 百万円)】
・ 復旧対象：14 箇所（４市町）・ 復旧完了：２箇所
・ 災害査定：実施済み（R 元年 12 月９日～12 日）○発注：R 元年 11 月 20 日完了
・発注済み ２件○交付決定：R２年３月４日完了
・交付決定済み 12 件
（うち復旧完了 ２件）

漁業用施設及び漁業集落環境施設の復旧（漁業用施設災害復旧事業）【９月補正予算（195 百万円）】国庫【２月現計予算 (122 百万円)】
・ 復旧対象：１箇所（１市）
・ 災害査定：実施済み（R 元年 12 月９日～12 日）○交付決定：R２年２月 18 日
完了・交付決定済み １件（漁港関係災害関連事業のうち、災害関連
漁業集落環境施設復旧事業）【９月補正予算（100 百万円）】国庫【２月現計予算 ( 19 百万円)】
・ 復旧対象：２箇所（１市）
・ 応急仮工事完了済み：２箇所
・ 災害査定：実施済み（R 元年 12 月９日～12 日）○交付決定：R２年２月 18 日
完了・交付決定済み ２件○

28○事業完了予定：R２年 12 月

課題

現在の対応状況○

今後の対応方向

国の災害復旧事業の対象とならない漁港 ○発注時期：R 元年 10 月中旬～
施設等の復旧・発注済み 54 件
（県単独漁港災害復旧事業費）○事業完了予定：R２年６月【９月補正予算（244 百万円）】県単【２月現計予算 (196 百万円)】
・ 復旧対象：54 箇所（10 市町村）
・ 流木等撤去・仮置完了：38 箇所（流木等運搬・処理完了：10 箇所）
・ 埋そく土砂撤去・仮置完了：４箇所（埋そく土砂運搬・処理完了：３箇所）

29

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
県
土
整
備
部

県の対応状況等について
課題
１

県管理
道路の通
行止め

２

被災し
た公共土
木施設等
の早期復
旧等

現在の対応状況

今後の対応方向○

全面通行止め解除に向けた対応（復旧）【９月補正予算（700 百万円）】【２月現計予算（620 百万円）】
・ ４路線４箇所で全面通行止め継続。
・ 早期の通行止め解
水海大渡線（釜石市両石町）
除に向け、速やかに桜峠平田線（釜石市唐丹町）
工事を発注。
侍浜停車場阿子木線（洋野町阿子木）
姉帯戸田線（九戸村戸田）・ 令和元年度末から２年度初めにかけて、本復旧工事に着手予定。
○ 公共土木施設等の早期復旧（復旧）【９月補正予算（4,582 百万円）】【２月現計予算（3,078 百万円）】【Ｒ２当初予算（2,767 百万円）】（計上）・ 令和元年 11 月 19 日から始まった道路、河川等の被災 ・ 本復旧に向け速やか
箇所の災害査定が、1 月 31 日に全て終了。
に工事を発注。
・ 県市町村合わせて、884 箇所、約 150 億円が決定。
・ 県営住宅（駐車場法面の崩壊等）については、復旧に ・ 引き続き、国と調向け、災害申請予定。
整を進める。
・ 東日本大震災津波からの復旧・復興事業として工事実施中 ・ 左記道路についての道路の被災箇所については、対応等を国と協議中。
は、令和２年度の供用開始を目指し、整○ 河川（復旧）備を推進。
【９月補正予算（752 百万円）】【２月現計予算（742 百万円）】【Ｒ２当初予算（224 百万円）】（計上）・ 護岸の補修、堆積・ 被災した護岸の補修、堆積土砂の撤去等を実施中。
土砂の撤去等を推・ 家屋等の浸水被害があった河川については、洪水によ進。
り河道に堆積した土砂の緊急的な撤去を進めるともに、 ・ 再度の浸水被害防小屋畑川などでは、浸水範囲や洪水痕跡などの調査を踏止に向けた必要なまえ、事業導入に向けた検討を進めている。
対策を検討。
○

３

住宅再
建等への
支援

砂防（復旧）【９月補正予算（5,412 百万円）】【２月現計予算（2,720 百万円）】【Ｒ２当初予算（1,013 百万円）】（計上）・ 土砂災害が発生した箇所において、応急対策を実施中。
・ 地元調整が整った・ 10 箇所において、災害関連緊急砂防事業が事業採択。
箇所から、順次、応（釜石市５箇所、山田町４箇所、岩泉町 1 箇所）
急対策を実施。
・ ４箇所において、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業が事業採択。（田野畑村３箇所、普代村１箇所）
・ 上記以外の箇所においても、Ｒ２年度新規事業として、 ・ 引き続き、国と調
砂防激甚災害対策特別緊急事業等の採択に向け、国と調整を進める。
整中。
○ 応急仮設住宅等
・ 県営住宅の一時避難供与体制を整備。
○ 自力再建への支援
・ 住宅金融支援機構等の支援情報を県ホームページ掲載により周知。
・ 岩手県建築住宅センターによる住宅再建に向けた相談 ・ 関係機関と連携し体制を整備。
た相談会等を開催。
30

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
教
育
委
員
会

県の対応状況等について

１

２

課題

現在の対応状況

公立小中 学校 施 設の 災 害 復旧 事 業 に ついて(1) 学校施設
４市１町９校（小学校６校、中学校３校）において、公立学校施設災害復
旧費を活用した復旧事業を申請。
文部科学省による現地調査実施済《文科省：公立学校施設災害復旧費》(2) 文化財・社会教育施設
県立の社会教育施設については、復旧済。
市町村立の施設や文化財について、軽微なものについては、復旧済。
(1) 県立学校授業料等条例の改正（R 元・12 月議会）
令和元年台風第 19 号により下記の被害を受けたと認められる者に係る入学選考料、入学料、通信制受講料及び寄宿舎料の免除を規定。
①住居の全壊又は半壊②住居の流失③学資を主として負担している者の属する世帯の収入の著しい減少
授業料については、同条例及び施行
規則の規定により対応。

被災した児童生徒の就学支援について(2)

今後の対応方向・事業費交付決定通知
通知予定日：R2.3.16

被害が大きいものについては、該当市町村と連携し、災害復旧費や文化財保護費等の国庫補助を活用し復旧予定。
各市町村教育委員会、各県立学校等を通じ、制度を周知。

被災児童生徒就学支援等事業交 ・ 国では「被災児童生徒就付金等
学支援等事業交付金（大規・ ２市１町（19 人）の交付申請を行模災害）」（補助率：2/3）
い、文部科学省からの R２.２.20 付による対応を検討。
け 交 付 決 定 を 市 町 へ 通 知 （ R ２ . ・ 市町村教委に対し、国の２.25 通知済）
対応が決まり次第、速やか《文科省：被災児童生徒就学支援等事に交付金申請手続きを進業交付金》めることができるよう準備依頼済。
○被災児童生徒就学援助事業費補助・文部科学省へ実績額を報告【２月補正予算（1,664 千円）】
（R２.３月下旬）【Ｒ２当初予算（13,744 千円）】
（ 計上）
※ 台風 19 号対応分
○高校奨学事業費補助【２月補正予算（2,556 千円）】
【Ｒ２当初予算（2,772 千円）】
（計上）
※ 台風 19 号対応分
３ 被災した 児童 生 徒
県 内の公立学校に配置 しているス 引き続き取組を継続。
の こ こ ろの サ ポ ー ト クールカウンセラーや、東日本大震災
について
津波の発災以降、沿岸部の教育事務所に配置し ている巡回型カウンセラー
が定期的に学校を訪問している他、緊急の要請 にも対応できる体制ができており、児童生徒及び教職員の心のサ
ポートに対応。
31

第 ４ 回 令 和 元 年 台 風 災 害
復 旧 ・ 復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
盛 岡 広 域 振 興 局

県の対応状況等について課題
１ 農業関係(1) 飼料用とうもろこ
しの倒伏被害に伴う代替飼料の確保現在の対応状況

今後の対応方向

管内全市町に対し、「農作物災害復旧対策事業」 ・代替飼料の購入の要望調査を実施（11/8）（遡及適用が雫石町において同事業を活用予定。県は９月補可能であり、一
正予算措置済であり、町３月補正予算議決（3/9部購入済み）
予定）後、事務手続きを行う〈雫石町からの要望〉
飼料用とうもろこしの倒伏被害に伴う代替飼料確保対策の要望（11/18）・戸数
１戸（酪農家）・被害面積 5.0ha
・事業費
3,472 千円
・事業主体 新岩手農協酪農部会※「農作物災害復旧対策事業」の補助率
県：1/3、市町村：1/3(2) 被害施設の復旧

令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交 ・継続的な状況の付金（被災農業者支援型）の要望調査を実施
把握及びフォロ
〈雫石町からの要望〉
ー
事業費合計
8,370 千円
畜舎（酪農）
２件 5,030 千円
畜産関係施設（堆肥舎）２件 2,185 千円
農作業用施設(作業小屋)１件 1,155 千円〈対応状況〉・国からの計画承認通知を受け、交付決定済み。
・被災案件５件のうち４件は年度内に支出予定であり、１件は繰越。

(3) 台風被害に対応した技術支援

農作物技術情報の提供による事後対策及び被害 ・栽培指導会等で防止の周知・指導の技術支援・情・被害発生直後、デントコーン倒伏があった農報提供（台風来家に対し、刈取時の対応を現地指導
襲時の対応についての事前周知等）

２ 土木関係(1) 公共土木施設の早期復旧

公共土木施設の災害査定の実施
・全工事３月下旬（12/16～20 第３次災害査定結果）
契約見込み。
・河川災害５件：（R2 年度末全工
一級河川松川（八幡平市山後橋下地区ほか）
事完成予定）
３件、一級河川安比川（八幡平市黒沢地区ほか）
２件、決定額 140,033 千円
・砂防施設災害１件：八幡平市妻の神公園地区
決定額 34,086 千円
災害復旧工事の発注
全工事について入札を終え契約手続き中

32

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
県 南 広 域 振 興 局

県の対応状況等について

１

課題

現在の対応状況

今後の対応方向

道路や河川の早期復旧・整備○災害査定終了（R1.12.16～26）○本復旧に向けた工事発注状況
発注予定件数及び査定決定額
件数
50 件 985,896 千円
県工事
16 件 370,195 千円
市町工事 34 件 615,701 千円
うち発注済
件数
27 件
県工事
6件
市町工事 21 件○本復旧に向けた工事発注の準備を進める。
○工事は令和２年度中に完了予定【センターごとの内訳】
県南土木部

7件

163,369 千円（道路１件、河川３件、奥州市
１件、金ケ崎町２件
一関土木Ｃ 20 件

202,281 千円（道路１件、河川４件、一関市
７件、平泉町８件）【県・市町の内訳】
県工事16 件（道路 3、河川 13）
市町工事 34 件（道路 17、河川 17）２

農地等の被災箇所の早期復旧○国の災害復旧事業等を活用した早期復旧に向け、職員の派遣等により復旧工法の助言や被害額の算定を支援○災害査定終了（R1.12.9～25）○国庫補助率増高申請済（R2.1.15）○市町において、３月中の工事契約に向けて手続き中発注予定件数及び事業費件数
38 件 135,516 千円
農地
21 件
59,815 千円
農業用施設 17 件
75,701 千円
うち発注済件数
件数
35 件
農地
19 件
農業用施設 16 件

千厩土木Ｃ 23 件

620,246 千円（道路１件、河川６件、一関市
16 件）○工事は５月の耕作前までに完了予定（一部は８月完了
予定）【市町の内訳】
一関市

29 件(農地 19、施設 10)

奥州市

7 件(農地 2、施設 5)

金ケ崎町 2 件(農地 0、施設 2)○市町から県南局へ国庫補助金交付
申請済○県南局から市町へ補助金交付決定済
３

復旧業務に対する
業務支援状況

○支援先（専従）
沿岸土木部、宮古土木センター○支援業務
公共土木施設の災害復旧○期間及び人数
県南土木：12 月１日～１月 17 日、１名分
花巻土木：１月７日～31 日、１名分
遠野土木：12 月１日～27 日、１名分

33○今後も関係部局等からの要請に基づき必要な支援を実施していく。

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
沿
岸
広
域
振
興
局

県の対応状況等について課題
１ 災害復旧工事の着実な推進

現在の対応状況

今後の対応方向(1) 被害状況等 〔※県：県事業、市町村：市町村事業〕 (1) 工事完成等
早期に災害復旧工事を発注し、来年度中の復旧を目指す。
① 土木関係（県 106、市町村 448）
① 土木関係・Ｒ１年度完成（市町村） ２箇所
・554 箇所〔県 106、市町村 448〕
・Ｒ２年度完成（県）71 箇所
工事費 11,013,008 千円（市町村） 81 箇所
・Ｒ３年度完成（県）35 箇所（市町村） 55 箇所※ 宮古市、山田町、田野畑村分の 310
箇所は設計中であり、上記完成箇所数には含まれていないこと。

② 農林関係・農地･農業用施設 17 箇所〔市町村 17〕
工事費 221,535 千円
・林道施設 25 路線〔県 1、市町村 24〕
工事費 467,872 千円
・治山施設
林地荒廃被害対策の治山施設の整備 20 個所
事業費 560,981 千円③ 水産関係・漁港施設等 16 箇所〔県 2、市町村 14〕
工事費 555,133 千円
・サケ孵化場等７箇所〔市町村 7〕
事業費 435,587 千円② 農林関係≪農地・農業用施設（市町村 17）≫
・Ｒ２年度完成予定
17 箇所（Ｒ２年度の営農に支障ないよう復旧する予定。
）≪林道施設（県･市町村 25）≫
・Ｒ２年度完成
17 路線
・Ｒ３年度完成
８路線≪治山施設（県 20）≫
・Ｒ１年度完成
３箇所
・Ｒ２年度完成
13 箇所
・Ｒ３年度以降完成
４箇所③ 水産関係≪漁港施設等（県･市町村 16）≫
・Ｒ１年度完成
２箇所
・Ｒ２年度完成
14 箇所≪サケ孵化場等（市町村７）≫・Ｒ１年度完成
１箇所
・Ｒ２年度完成
６箇所

２ 災害対応に係る県外からの応援

土砂災害対策及び林道災害復旧の対応ため、県外から派遣された応援職員４名が配属
・農林部 １名〔富山県〕（1/1～）
・宮古農林（林務室） １名〔秋田県〕（12/1～）
・土木部 ２名〔高知県、鹿児島県〕（1/1～）

３ 被災市町村への支援(1) 台風災害検証委員会への参画(1) 検証委員会の今後の予定
検証委員として振興局職員が参画し、土砂災害防止の観点から、技術助言等を実施。
① 山田町田の浜地区台風第 19 号水害検証委員会（11/28 第１回、2/10 第２回、3/16 第３回委員会開催、3/24 町に検証結果報告書を提出）② 釜石市令和元年度台風災害検証委員会（１/24② 第３回委員会（５月）
第１回、３/23 第２回委員会開催）
被災原因の検証と対応方針の検討(2) 被災市町村に対する人的支援 延べ 428 人
34

応援派遣期間：～３/31

課題
４ 被災事業
者や観光事
業者への支
援

現在の対応状況

今後の対応方向(1) 被災商工業者への支援① 地域企業再建支援事業補助金の活用支援
１次募集の活用実績： 釜石市１件② ２次募集に係る市町村への通知（３/５）(1) 地域企業再建支援事業補助金
２次募集の申請締め切り（５/20）(2) 「観光経営力強化セミナーIn さんりく」～台風災害に負けない宿経営の仕方～の開催
日 程：２/１
場 所：イーストピアみやこ（宮古市）
講 師：佐藤大介氏（㈱東北アレンジャーズ代表取締役）
参加者：66 名(2) 参加事業者に対するフォローアップ
支援(3) いわて産直市（２/20～22 JR 上野駅）で三陸地
域の観光ＰＲ(4) 新型コロナウイルス感染症に係る金融相談窓口を設置し、飲食や宿泊事業者等の相談に対応
設 置 日：３/２（月）相談件数：７件（３/９現在）
５ 三陸鉄道再開支援(4) 金融相談窓口
資金繰り等の相談対応、県単融資制度の紹介等(1) 復旧工事支援(1) 鳥ケ沢トンネル付近の県道の復旧工
三鉄の運行再開（3/20）
事については、Ｒ２年度の完成を目指し
なお、釜石市の鳥ケ沢トンネル付近の災害復旧て復旧工事を推進。
工事（県道）を設計中。また、２次災害対策として治山事業の導入を検討中。
(2) 利用促進(2) 様々な機会を捉えて三鉄の利用促進① 三陸鉄道駅周辺の海鮮「漬け膳」や「漬け丼」を実施
等のグルメを掲載した「駅-１グルメ」パンフレットを作成し、県内外に配付。
② 県外における情報発信
いわて産直市（２/20～22 JR 上野駅）で三鉄利用促進をＰＲ(3) 運行再開支援① ３月のリアス線全線運行再開に向け、市町村や三陸鉄道などと連携し機運を醸成。
② 三鉄とＩＧＲの共同企画ツアー「さんてつ銀河の星めぐり」（2/15～16）への協力。
③ 運行再開記念「わたしたちと三陸鉄道～昭和･
平成・そして令和へ～」展（3/17～20 釜石市民ホール TETTO）の実施。
新聞記事や写真のパネル等による三鉄の歩みを紹介。

６ 被災者の一時的な住宅の確保

釜石市の要請により、被災者の一時的な居住を目的とした県営災害公営住宅を２戸提供。12/10 から２世
帯が入居済（期間１年）。
〈※避難者の状況は、別添１のとおり。〉

35

（別添 1）

令和元年度台風 19 号 仮設住宅等避難状況（世帯（人））市町村

既存仮設住宅のみなし仮設住宅及び公営一時使用

住宅等への一時入居

避難者世帯（人数）計

宮古市

018 世帯（39 人）

18 世帯（39 人）

大船渡市

0

0

0

陸前高田市

0

0

0

釜石市

７世帯（20 人）

12 世帯（18 人）

19 世帯（38 人）

住田町

0

0

0

大槌町

0

0

0

山田町

26 世帯（62 人）

1 世帯（2 人）

27 世帯（64 人）

岩泉町

0

0

0

田野畑村

0

2 世帯（6 人）

2 世帯（6 人）

計

33 世帯（82 人）

33 世帯（65 人）

66 世帯（147 人）【参考】
第３回会議報告（Ｒ2.1.21 時点）

40 世帯（99 人）

36 世帯（72 人）

76 世帯（171 人）（3/9 沿岸広域振興局調（市町村聞取り））36

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
県 北 広 域 振 興 局

県の対応状況等について

１

課題

現在の対応状況

今後の対応方向

管内市
町村等に
寄り添っ
た復旧・
復興の支
援

(1) 市町村の災害対策本部会議及び復旧・復興本部会議に出席し、情報共有等を図った。
（久慈市 24 人日、洋野町２人日、野田村９人日、普代村６人日）
なお、管内市町村の復旧・復興本部会議の開催は終了している。（管内最終開催：久慈市が２月 25 日）

市町村、本庁及び普代村駐在特命課長等と連携し、必要な対応を行い、復旧・復興をさらに進める。

(2) そのほか、次の人的支援を行った。
延べ
業務内容及び
市町村
人数
対応延べ人数
罹災証明(4)
住宅調査(5)久慈市

35（※）保健師による被災世帯
健康調査（17）
土砂流出被害調査(2)
林道復旧計画作成（4）
林道災害査定対応支援（3）
罹災証明(5)
矢巾町へのゴミ搬送支援(1)（※）保健師による被災世帯
健康調査（9）普代村

91

土砂流出被害調査（22）林道被害調査（7）林道復旧計画作成（20）林道災害査定対応支援（26）

洋野町

５

野田村

７

林道復旧工事設計書作成 （1）林道被害調査(1)
林道災害査定対応支援（3）林道復旧工事設計書作成 （1）
土砂流出被害調査(2)
林道復旧計画作成（1）
林道災害査定対応支援（3）林道復旧工事設計書作成 （１）期間
10 月 21～24 日
10 月 21～25 日
11 月 1、6、7、13、
15、18、25 日、12月5日
10 月 18 日
11 月 1、5、7、8 日
12 月20 日、1 月8 日
10 月 25 日～31 日
10 月 20 日
10 月 29～30 日、11 月 11～12、12
月3日
10 月 14 日～24 日
10 月 14 日～24 日
10 月 28～29 日、11 月 13～15、26、28～29 日、12 月
4、11、13 日
12 月 19～20、24～26 日
2 月 17 日
10 月 21 日
12 月19 日、1 月8 日
2 月 18 日
10 月 21 日
10 月 28 日
12 月19 日、1 月8～9日
2 月 19 日（※）保健師・栄養士を派遣し、市村保健師等と共に被災者宅訪問による健康調査を実施した。調査結果から、心身の健康にリスクがあると判断された被災者については、岩手医科大学の専門的指導を得な
がら、市村との情報共有や助言等を継続中である。

（次ページあり）37

課題

現在の対応状況

今後の対応方向(3) サケ・マスふ化場の復旧に対する支援
種市南漁協の有家川ふ化場、普代村漁協の普代川ふ化場の令
和元年の稚魚生産に向けた施設の復旧について、水産業復旧緊
急支援対策事業（県単事業）により、両漁協を支援している。
なお、両ふ化場とも、年度内に復旧見込みである。
＜水産業復旧緊急支援対策事業＞
有家川
普代川
・ 総事業費 2,783 千円
2,556 千円
・ 補助金額927 千円851 千円・ 補助率 1/3 【９月補正予算（県単）】(4) 災害査定対応
国の災害査定に次のとおり対応した。
・ 道路 128（県管理８、市町村管理 120）
：12/16～１/31（済）・ 河川 73（県管理 28、市町村管理 45）：12/16～１/31（済）・ 林道 26 箇所：12/23～12/27、1/7～1/10（済）・ 農地・農業用施設 66（市町村分立会）：12/9～12/25（済）・ 漁港１（市営漁港立会）：12/9～12/10（済）

２ 県管理
の国県道
及び河川
の復旧推
進

３ 三陸鉄
道の復旧
支援

(5) 被災事業者への支援
企業訪問を通じ、被災事業者に対する国・県の支援制度を周知している。
＜地域企業再建支援事業費補助金の交付申請受付状況＞
・ 久慈市 交付申請受付２件、随時相談受付中・ 普代村 随時相談受付中・ 野田村 ３月中に事業者へ説明予定【12 月及び２月補正予算（国の対策パッケージ）】
災害協定に基づき、10 月 13 日から一般社団法人岩手県建設業協会久慈支部へ土砂・流木撤去及び応急工事（道路 11 箇所及び河川 13 箇所）を依頼した。現在、道路９箇所及び河川３箇所が完了し、残る箇所について作業を実施中である。
また、家屋等の浸水被害があった河川については、洪水により河道に堆積した土砂の緊急的な撤去を進めるとともに、小屋畑川などでは、浸水範囲や洪水痕跡などの調査を踏まえ、事業導入に向けた検討を進めている。
＜県管理公共土木施設の被害状況＞
箇所数
被害額
・ 道路
８
77 百万円・ 河川
28394 百万円
計36
471 百万円
地域経営推進費（235 千円）を活用し、三陸鉄道の支援事業を行った。
(1) 田野畑－普代間運行再開イベントへの支援
・ ２月１日（土）、三陸鉄道普代駅
・ 体験乗車した園児９名への参加記念品の提供(2) ＩＧＲ＆三陸鉄道共同企画ツアーへの支援（沿岸局と連携）
・ ２月 15 日（土）～16 日（日）、ＩＧＲ二戸駅
・ ツアー列車乗客（２日間計 82 名）への参加記念品の提供
及び駅ホームでの歓送迎38（市村と連携し、 引き 続 き 周知に努める。）

土砂・流木の撤去 及び 応 急 工
事に つい て 、 令
和元 年度 内 の 完了を目指す。

新 年度 も 地 域
経営 推進 費 を 活
用し 、三 陸 鉄 道を支援する。

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
医療局

県の対応状況等について課題

現在の対応状況

今後の対応方向

被災者の生
活支援◯ 県立病院等の利用料免除措置
岩手県立病院等利用料条例第４条に基づき、特に医療局長において必要と認めた者の利用料を免除■免除対象者
医療費の一部負担金免除対象者■取扱期間
令和元年 10 月 12 日から令和２年９月 30 日まで■免除する利用料の項目
文書料や紹介外初診時負担など全 15 項目

当該措置の延長については、国及び県の動向を把握のうえ検討39

第４回令和元年台風災害復旧・
復 興 推 進 本 部 会 議
令 和 ２ 年 ３ 月 2 4 日
企業局

県の対応状況等について課題

現在の対応状況

今後の対応方向

クリーンエネルギ

岩手県企業局クリーンエネルギー導入支援事○公募：３月～４月

ー導入支援事業に業の支援対象に「令和元年台風第 19 号災害から○交付決定予定：５月

よる被災市町村のの復旧・復興」を追加するとともに、補助率を引支援

き上げて支援。
【Ｒ２当初予算

10 百万円】（計上）(1) 対象災害
台風第 19 号の暴風雨による災害(2) 対象市町村
県内 33 市町村
（事業主体：市町村及び市町村長が推薦する公共的団体）(3) 対象事業
太陽光発電設備、省エネ設備、LED 照明設備の設置・復旧など(4) 補助額
補助対象経費の 9/10 以内の額で、5,000 千円を上限（通常枠は補助率 3/4）
(5) 事業期間
支援ニーズの状況を踏まえながら当面継続

40