２．５ (株)吉秀トラフィック／ライフデザイン・カバヤ(株)２．５．１

建築物の仕様一覧
事業名
八幡市CLT倉庫建築プロジェクト
実施者（担当者） 株式会社吉秀トラフィック（ライフデザイン・カバヤ株式会社）
用途
1類倉庫
建設地
京都府八幡市構造・工法
CLTパネル工法＋大断面集成梁架構
1
建 階数
12.5
築 高さ（ｍ）
物 軒高（ｍ）
7.56の 敷地面積（㎡）
4,499.24
概 建築面積（㎡）
1,319.18
要 延べ面積（㎡）
1,277.52
１階
1,277.52
階別面積
２階
３階
ＣＬＴ採用部位
壁ＣＬＴ使用量（㎥）
加工前製品量161.90㎥、建築物使用量122.87㎥
寸法210mm厚ラミナ構成
5層7プライ
壁パネル
強度区分
S60A
Ｃ
樹種
スギ
Ｌ
寸法
Ｔのラミナ構成
床パネル
仕強度区分
様樹種
寸法
ラミナ構成
屋根パネル
強度区分
樹種
主な使用部位（CLT以外の構造材）
梁：欧州アカマツ集成材
木材 木材使用量（㎥） ※構造材、羽柄材、下地材、 191.45㎥
仕上材等とし、CLT以外とする

主な外部仕上仕上
主な内部仕上屋根
外壁

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(t=0.4)ﾀﾃﾋﾗ葺き
木質系ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板（厚16㎜）

開口部

樹脂サッシ防火戸＋二層複層ガラス

界壁
間仕切り壁

-

床

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ下地塗装仕上げ

天井
構造計算ルート

木質系ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板（厚16㎜）
ルート2

接合方法

基礎-CLT耐力壁：引張金物＋せん断金物(ｵﾘｼﾞﾅﾙ金物)
CLT耐力壁－大断面集成梁：せん断金物＋引きﾎﾞﾙﾄ
大断面集成梁中間部：ﾌﾟﾚｰﾄ金物＋ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ接合

構 最大スパン造
問題点・課題とその解決策

防火上の地域区分
耐火建築物等の要件
防 本建築物の防耐火仕様
耐火問題点・課題とその解決策

使用用途が1類倉庫となるため準耐火建築物の規定あり
45分準耐火構造
建築主は木質感を現したいという要望があったが被覆をせざるを得なくなった。
壁天井をｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板で被覆したが､一部ｶﾞﾗｽ張りにして構造躯体が見えるように配慮した。
該当なし

温熱環境確保に関する課題と解決策

特に無し

屋根（又は天井）-

外壁-

床
遮音性確保に関する課題と解決策

施 建て方における課題と解決策
工

体制

その他地域

建築物省エネ法の該当有無
温熱 主な断熱仕様（断熱材の種類・厚さ）

工
程

17.7m
構造計画上CLT壁柱(210㎜)をﾀﾞﾌﾞﾙ壁としてｽﾊﾟﾝ方向に設置､奥行方向はCLTﾊﾟﾈﾙを耐力壁として直交方向に接合する構成としたが梅雨時期の施工ということもありCLTの厚み方向に１～２㎜の膨らみが出てしまい､遊びの無い部分でかなり無理をして設置することとなった。
設計段階で厚み方向の製品誤差を考慮する必要あり。

特に無し
CLTﾊﾟﾈﾙｻｲｽﾞが6.24m×1～2.71mと大型でかつ1辺が33m×42mと大規模のため施工上の数㎜の誤差が吸収し難い。
設計段階からどこかに遊びを設ける考慮が必要。

給排水・電気配線設置上の工夫
特に無し
劣化対策
住宅と同様に外装材には通気層を設置した。
設計期間2023年4月～5月（2カ月）
施工期間
2023年5月～2023年9月（4.5ヵ月）
ＣＬＴ躯体施工期間2023年7月1日～21日（3週間）
竣工（予定）年月日
2023年9月12日
発注者
株式会社 吉秀ﾄﾗﾌｨｯｸ
設計者（複数の場合はそれぞれ役割を記載） 基本設計、実施設計：ﾀｸﾐ建設株式会社
構造設計者
ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｶﾊﾞﾔ株式会社
施工者
ﾀｸﾐ建設株式会社
ＣＬＴ供給者
銘建工業株式会社
ラミナ供給者
銘建工業株式会社

２．５．２ 実証事業の概要
実証事業名：八幡市 CLT 倉庫建築プロジェクト
建築主等／協議会運営者：株式会社 吉秀トラフィック／ライフデザイン・カバヤ株式会社
１．実証した建築物の概要
用途

倉庫

建設地

京都府八幡市構造・工法

CLT 工法＋大断面集成材架構

階数

1

高さ（ｍ）

12.5

軒高（ｍ）

7.56

敷地面積（㎡）

4，499

建築面積（㎡）

1,319

延べ面積（㎡）1,278

階別面積

１階

1,278

２階

―

３階

―

CLT 採用部位

壁

CLT 使用量（m3）

加工前製品量 161.90 m3、加工後建築物使用量 122.87 m3

CLT を除く木材使用量（m3）191.44 m3

CLT の仕様（部位）（寸法 / ラミナ構成 / 強度区分 / 樹種）

壁210mm 厚/5 層 7 プライ/S60A /スギ

床―

屋根―

設計期間

2023 年 4 月～5 月（2 カ月）

施工期間

2023 年 5 月～2023 年 9 月（4.5 ヵ月）

CLT 躯体施工期間2023 年 7 月 1 日～21 日（3 週間）

竣工年月日

2023 年 9 月 12 日

２．実証事業の目的と設定した課題倉庫建築では従来当たり前に選ばれていた鉄骨造との競合に勝ち建築の機会がえられ、建築実証ができることは今後の展開にも非常に価値がある。具体的には、CLT と大断面集成材を組合せた大スパンラーメンフレームは倉庫建築を問わず大規模木造建築に応用可能なアイテムとして設計及び建築実証の価値が高い。加えて鉄骨造を超える短工期化を目指し、事業主へのメリットを実証できることも価値が高い。課題は以下のとおり。
・CLT と大断面集成材を組合せた大スパンラーメンフレームの構造設計と施工手順
・分割した大断面集成材の接合方法と改善点
・CLT 壁柱と CLT 耐力壁の施工方法と改善点
・鉄骨造と比較した建て方工期の短縮

３．協議会構成員（設計）タクミ建設株式会社：山口洋子（計画全般及び構造設計、BIM）ライフデザイン・カバヤ株式会社：市村直也、小宮秀則、平田大祐、藤本和典（協議会運営者）（施工）タクミ建設株式会社：山口龍史、
ライフデザイン・カバヤ株式会社：守谷和弘、竹内幸生（材料）銘建工業株式会社：西本将晴、ホリモク株式会社：堀井誠二（金物）BX カネシン株式会社：中村益久（監修）京都大学：辻拓也
４．課題解決の方法と実施工程
設計段階においてラーメンフレーム工法で検討していたが準耐火建築物の倉庫とする必要があり被覆前提となったこと、部材搬入の制限でスパンを分割する必要があったことにより、CLT の片持ち壁柱上に大断面集成梁を設置する方針に変更して接合方法を簡素化した。
木工事段階では､竣工日をずらせないこと、大断面集成材を含む梁の量が膨大であること等より、建て方日程、大断面集成材の加工日程、搬入日程の調整に重点を置き検討した。結果、現場作業をフル稼働させ、構造金物は現場取付とし全構造部材の早期納品が実現できた。
建て方手順は BIM の施工シミュレーションを参考に、17.7m＋15.5m を 3 分割一体集成梁を支保工を利用して上空で接合する方法を取った。また奥のラーメンフレームから架構を堅め、手前へとフレームを形成していく手順とした。同じフレームを７工区施工することで後半はスピードアップし実質２０日間で終えることができた。
＜協議会の開催＞
令和 5 年 5 月 27 日：第 1 回開催、スケジュール確認、建て方に向けての課題検討
6 月 20 日：第 2 回開催、建て方、施工手順検討
8 月 1 日：第 3 回開催、木工事の検証、改善事項の抽出＜設計＞
令和 5 年～4 月：実施設計～4 月：構造設計
4 月：建築確認申請＜施工＞
令和 5 年 4 月 12 日：工事契約
5 月 22 日：着工、基礎工事
7 月 1 日：木工事
8 月 8 日：外装工事、内装工事、その他工事
9 月 12 日：竣工

５．得られた実証データ等の詳細設定した課題において次の結果が得られた。
（１） 変形と応力解析結果 ＜ピン接合＞（２） CLT 壁柱＋大断面集成材で構成される大スパン架構（３） CLT 脚部接合【右図】（４） CLT 壁柱と大断面集成材接合（５） 大断面集成材の中間接合（２）CLT 工法＋大断面集成材架構の鉄骨造との工期比較
当実証事業：基礎工事 6week、躯体工事 3week、内外装工事 5week、合計 14week
同等鉄骨造：基礎工事 11week、躯体工事 24week、内外装工事 17week、合計 52week●CLT 工法にすることで 7 割程度の工期短縮に結びついた６．本実証により得られた成果
CLT+大断面集成材を組合せることで桁高さ 7.5m、最大スパン 17.7m の大空間の建築実証をすることができた。当初ラーメンフレーム工法で検討していたが準耐火建築物の倉庫とする必要があり被覆前提となったこと、部材搬入の制限でスパンを分割する必要があったことにより、CLT の片持ち壁柱上に大断面集成梁を分割で設置する方針に変更して設計を行った。結果分割梁の接合及び CLT 壁柱と梁の接合を非常に簡易なものとすることができ、鉄骨造と同等コストで建設することができた。また実働 20 日間での建て方工期は鉄骨造を上回る短工期化が工期短縮の課題が見えることになる。大型倉庫或いは大スパン構造を必要とする次の建築に活かせるノウハウを得ることができ、資材高騰や品薄感のある鉄骨造への対抗馬としての道が拓ける。
７．建築物の平面図・立面図・写真等

2.5.3 成果物‫ٳ‬໪઴෢୤भ઴ল‫ق‬৉൜ৡ‫ك‬ಽ෫એ஋$౐ਜ਼෰੎ಽ෰੎:଀૿෰੎̔ZL⋻

N1⋻

N1N1̢L

4Lٙ&L‫̔؞‬:L&Lٙ=ҩ5W‫؞‬$L‫&؞‬4L‫؟‬৉൜ಽच॒૵ৡ‫ق‬৉൜෰੎‫ك‬
̔:L‫؟‬৉൜ৡ઴৒৷੎୤
5W‫؟‬ஷ৿્ਙબਯٙ&‫؟‬ఏ૆च॒૵ৡબਯ‫ق‬ٙ‫ك‬$L&L



4L

3L

N1N1



&L‫؟‬৉൜ಽच॒૵ৡબਯ=‫؟‬৉൜৉ୠબਯ‫ق‬ٙ‫ك‬$L‫؟‬ಽच॒૵ৡબਯभীഘબਯ‫پ‬૦ണ੦૆১઱ষഥ୊૖ेॉ໪઴৷୳৒෢೅૨໪઴৷୳৒෢೅૨૑ਏ෢শऔ‫ق‬మ‫ك‬ ೅স੟

Pಢ਋ಅઍਬ୑ິৡ7 N1স੟଻ਯ଻෢்P଀૿0 N1P෢ৈऔ

෢்3෢ৈऔ

 P3N1෢೅૨೅7‫ٳ‬ইঞ‫ش‬঒ਫ਼ୈ‫্<؞‬਱म‫&ؚ‬/7‫ؚ‬প૵એૐਛ౫॑৷ःञছ‫ش‬ওথইঞ‫ش‬঒॑ਫ਼ୈইঞ‫ش‬঒॑ੰෲपेॉ‫்ؚ૿଀ؚ‬૗஄નੳ‫ ڀ؛‬ੑ઴ঝ‫ॺش‬म‫&ؚ‬/7ঃॿঝੵ১ঝ‫୳॑ॺش‬৒‫؛‬䠄<᪉ྥ䠅‫ڀ‬ᱱせ⣲નੳ৏য়৬ঔॹঝपथੰෲਤीॊ‫ן‬጑ȐȍĬࡽࢌȐȍĭᱱせ⣲๛ᱱƤǜૺȐȍĮ‫᠃ׅ‬ȐȍįƤǜૺȐȍĮ‫ן‬጑ȐȍĬࡽࢌȐȍĭஜƷ‫ئ‬ӳƸǫ৑ᅡमਠৃपઈसॊPਰৣधऩॊेअपಲুਜ਼઼॑ਫ਼ୈಲু෢෢‫؟‬෢শऔP &/7⋵ௐ‫ق‬6‫ك‬স੟‫؟‬෢࿄.7- ൺડ଻ ়ੑ଻.6- ଻෢୍ ਬऌ঎ঝॺம়ൺડ଻
়ੑ଻
.6- ଻‫پ‬෢ௐम‫ؚ‬๗ઉ෰੎॑અൟखथ⋵धघॊ‫؛‬ಲু෢ᅡ‫؟‬ૐਛ౫¼‫ك)(ق‬෢‫ੰٳ‬ෲ੥ટ <্਱‫ق‬਷਴ৡ଀૿்Pৎ‫ك‬ಲু৖ীআথ૗஄਷਴૗ਜ਼
⋵‫ق‬UDG‫ك‬‫்૿଀ܒ‬Pपथ2.

ಲু৖ಲু৖૵એૢৡಲু৖ಲু৖‫ੰٳ‬ෲ੥ટ <্਱‫ق‬๗ઉৡ଀૿்Pৎ‫ك‬ಲু৖ীআথ૗஄๗ઉ૗ਜ਼⋵‫ق‬UDG‫ك‬‫்૿଀ܒ‬Pपथ2.

ಲু৖ಲু৖૵એૢৡಲু৖ಲু৖‫ੰٳ‬ෲ੥ટ <্਱‫ق‬਷਴ৡ଀૿்Pৎ‫ك‬ಲু৖ীআথऩख૗஄ಲু৖ಲু৖૵એૢৡ਷਴૗ਜ਼⋵‫ق‬UDG‫ك‬‫்૿଀ܒ‬Pपथ2.

ಲু৖ ಲু৖‫ੰٳ‬ෲ੥ટ <্਱‫ق‬๗ઉৡ଀૿்Pৎ‫ك‬ಲু৖ীআথऩख૗஄๗ઉ૗ਜ਼⋵‫ق‬UDG‫ك‬‫்૿଀ܒ‬Pपथ2.

ಲু৖ಲু৖૵એૢৡ ಲু৖ಲু৖‫ੰٳ‬ෲ੥ટ <্਱‫ق‬਷਴ৡ଀૿்Pৎ‫ك‬ಲু৖ীம়৖‫؟‬৚ૡྌਙ૗஄਷਴૗ਜ਼⋵‫ق‬UDG‫ك‬‫்૿଀ܒ‬Pपथ2.

ಲু৖ಲু৖૵એૢৡಲু৖ಲু৖‫ੰٳ‬ෲ੥ટ <্਱‫ق‬๗ઉৡ଀૿்Pৎ‫ك‬ಲু৖ীআথऩख૗஄๗ઉ૗ਜ਼⋵‫ق‬UDG‫ك‬‫்૿଀ܒ‬Pपथ2.

ಲু৖ಲু৖۩૵એૢৡಲু৖ಲু৖FRQILGHQWLDO‫ٳ‬ಽ৑૗஄નੳ'/(<ৎ๏޴֌;<ߑଆ֌߶ʤPʥʁรҒʤPPʥ ร‫ֱܙ‬ʤUDGʥ൓ఈʤʥ̢̦ʷ̢̦̢̦ʷ̢̦FRQILGHQWLDO‫ٳ‬෢଀૿ૢৡ'/(<ৎ0௕

FRQILGHQWLDO‫ٳ‬෢଀૿ૢৡ'/(;ৎ0௕ቨせ⣲␒ྕ

㏻䜚

ቨ௙ᵝ㻣㻜㻠㼅㻟㼃㻞㻜㻜㻜㻭㼙㼙䠺㻞㻠㻞㻜㻜㻜㻜㼆㼙㼙㼊㻟㻝㻠㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻺㼗㻺㻙㻥㻤㻚㻡㻢㻹㼗㻺䡡㼙㻝㻢㻤㻚㻝㻜䃢㼏㻺㻛ੋ㻜㻚㻠㻣䃢㼠㻺㻛ੋ㻙䃢㼎㻺㻛ੋ㻠㻚㻤㻜㻸㼒㼏㻺㻛ੋ㻣㻚㻣㻝㻸㼒㼠㻺㻛ੋ㻡㻚㻣㻝㻸㼒㼎㻺㻛ੋ㻣㻚㻣㻝ᅽ⦰㻜㻚㻜㻢ᘬᙇ㻙᳨ᐃẚ᭤䛢 ྜィุᐃ㻜㻚㻢㻞㻜㻚㻢㻤 䠘䠍䍈䠫䠧FRQILGHQWLDO‫ૢ૿଀ٳ‬ৡ'/ৎ0௕4௕ௗ‫غ‬௪Ε;෨ࡒ<<̏f‫ܩ‬घ %ʹʹ
;̕

4ʨN1@

0ʨN1@

‫ݗ‬ఈ

4ʨN1@

0ʨN1@

 ʽ̏˂̢̦ ʽ̏˂̢̦‫ܩ‬घʛ< %ʹʹ ʽ̏˂̢̦ ʽ̏˂̢̦<f‫ܩ‬घ%ʹʹ ʽ̏˂̢̦ ʽ̏˂̢̦‫ܩ‬घʛ< %ʹʹ ʽ̏˂̢̦ ʽ̏˂̢̦



FRQILGHQWLDO‫ٳ‬ञॎा'/ৎञॎाਈপञॎा⋵UDGFRQILGHQWLDO‫ٳ‬৉൜ৡ‫ق‬৉൜ৡ‫ك‬૜՛॑:ෝ୴՛॑ІZL૜ЍL
N1N1



$L



4L

̢L

N1$L  ‫̢ ܣ‬L ̢L [ 7 7&L

̔:L̔:&L =[5W[$L[&R㻣㻢㻚㻥㻜㻣㻞㻡㻞㻚㻣㻠㻣㻼㼣㼕㼗㻺㻟㻡㻚㻝㻢㻞㻣㻣㻚㻟㻠䃂㼝䡓㼕㼗㻺㻟㻡㻚㻝㻢㻟㻝㻞㻚㻡㻜㻠㻣㻚㻤㻝㻢㻟㻞㻜㻚㻤㻟㻞㻼㼣㼕㼗㻺㻡㻠㻚㻝㻤㻟㻡㻞㻚㻜㻡䃂㼝䡓㼕㼗㻺㻡㻠㻚㻝㻤㻠㻜㻢㻚㻞㻟

4L &L[̔:‫ق‬௯ಓৡ‫ك‬ʀ;๏޴㝵ᒇ᰿䠍㝵䡍㻺㻛䟝㻥㻝㻠㻚㻠㻝㻥㻝㻠㻚㻠㻝㻟㻠㻚㻥㻝㻜 㽢㻟㻟㻚㻠㻝㻜 㽢㻭䟝㻞㻚㻞㻜㻟 䠙㻣㻚㻡㻢㻡 䠙㻠㻟㻚㻠㻝㻜 㽢㻠㻞㻚㻠㻝㻜 㽢㻭䟝㻞㻚㻞㻜㻟㻛㻞 䠙㻣㻚㻡㻢㻡 䠙㻯㼒㻜㻚㻡㻜㻝㻚㻞ʀ<๏޴㝵ᒇ᰿䠍㝵䡍㻺㻛䟝㻥㻝㻠㻚㻠㻝㻥㻝㻠㻚㻠㻝㻯㼒㻝㻚㻞㻠㻝㻚㻞‫پ‬৉൜ৡभ্ऋপऌःञी‫ؚ‬৉൜ৡपथਫ਼ୈघॊ‫؛‬■工法別コスト比較表

2023/9/19
（税抜き）

CLT工法
CLTパネル工法＋鉄骨造
鉄骨ラーメン構法

摘要※鉄骨造は規模調整した概算価格

基礎工事68,216 千円

88,700 千円

躯体工事

194,763 千円

155,000 千円 ※準耐火構造の仕様含む

内外装工事

42,467 千円

55,200 千円

その他

22,014 千円

23,000 千円 仮設工事、開口部工事 ※設備工事、付帯工事等対象工事外は除く

合計

327,460 千円

321,900 千円■工法別工期比較表
CLT工法
CLTパネル工法＋鉄骨造
鉄骨ラーメン構法

摘要(理由など)※鉄骨造は規模調整をした概算数値
・掘削深さの違いと構造計画の工夫で基礎通りが少なかった

基礎工事

6 week11 week ・木造なのでアンカーセット等自社職人でできた躯体工事

3 week24 week ・鉄骨造より接合部が簡素化されている

内外装工事

5 week17 week ・水平垂直の精度が良く躯体への内外装工事が捗った

その他

4 week

4 week合計

18 week

56 week ★約1/3の工期で竣工迄持ってこれた

・軽量のためレッカーが小型化でき作業がスムーズになった