資料４

中条図書館移転の進捗状況について（１）図書館の名称等について
中条図書館のおにクルへの移転に伴い、図書館の名称及び位置について茨木市立図書館条例の改正を行いました。（令和４年 12 月議会）
＜図書館名称＞
茨木市立中条図書館 → 茨木市立おにクルぶっくぱーく

５階・６階図書館イメージ

施設内どこでも好きなスタイルで本を楽しむことができる公園のような図書館をめざし、施設名の「おにクル」と管理運営計画の基本方針である「Bｏｏｋ Pａｒｋ」を合わせ名称といたしました。
【参考】
茨木市市民会館跡地エリア （新施設・広場）管理運営計画 図書館基本方針

1

（２）「えほんひろば」「おはなしのいえ」の絵本購入
おにクルへの寄附第３弾としてクラウンドファンディングを実施した《「えほんひろば」「おはなしいえ」を育てるプロジェクト》でいただいたご寄附について、12 月議会で補正予算が承認され、今年度中に絵本を購入します。
① 寄附実績
寄附件数：150 件、寄附金額：3,364,000 円② 補正予算額（予定）
歳入・歳出：3,364,000 円③ 購入予定冊数
1,408 冊（絵本：800 冊、大型絵本：200 冊、外国語絵本：208 冊、紙芝居：200 点）
2 階テラスの「おはなしのいえ」イメージパース

2

おにクルヘの寄附第３弾寄附募集チラシ

（３）施設等指定管理業者の選定についてホールやプラネタリウム、会議室等を含む「全館管理」、「屋内こども広場」（遊具等整備務を含む）、「市民活動センター」にそれぞれ分割して、おにクルの運営に係る指定管理者を募集し、各業務について審査を行い、11 月１日に実施した指定管理者候補者選定委員会において候補者を選定しました。
【全館管理 指定管理者候補者】
おにクルみらい（サントリーパブリシティサービス株式会社、イオンディライト株式会社）【屋内こども広場 設計・施工事業候補者及び指定管理者候補者】
茨木市まち森ＡＪグループ（株式会社明日香、株式会社ジャクエツ）【市民活動センター 指定管理者候補者】
いばらき市民活動推進ネット（NPO 法人いばらき市民活動推進ネット、NPO 法人茨木高齢者の会、
親まなび☆きらりん広場、Locaco Project、メッセージオフィス Fuwari）［開館時間］8:30～22:00、［休館日］12/29～1/3、全館休館（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等）月2日程度《主な施設機能と管理者》

７Ｆ プラネタリウム、屋上広場
全 館

市民活動センター、ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ共同事業体（グループ）による応募を想定
9:00～22:00［所管課］市民会館跡地活用推進課、文化振興課

9:00～22:00

６Ｆ 図書館

市民活動団体で組織された共同事業体（民間事業者を含めることも可能）

遊具等整備業務と管理運営業務を一体的に募集（ＤＢ＋Ｏ）、グループ応募を想定［所管課］子育て支援課

直 営

9:30～21:00

維
持管
9:30～21:00
9:00～22:00
理（
４Ｆ 大ホール１階席、ホワイエ
保守
9:00～22:00
・
３Ｆ 大ホール舞台、１階席、楽屋、リハーサル室
警
備・
9:00～22:00
清２Ｆ こども支援センター（母子保健（健診）含む）、えほんひろば、おはなしのいえ掃等）
こども支援センター 8:45～17:15、えほんひろば、おはなしのいえ 9:30～21:00
５Ｆ 図書館［所管課］市民協働推進課

大ホール２階席

Ｍ２Ｆ 施設管理事務所

施設所管課事務室、一時保育室
8:30～22:00

１Ｆ 屋内こども広場

一時保育室 8:30～18:00

多目的ホール、ｵｰﾌﾟﾝｷﾞｬﾗﾘｰ、カフェ

エントランス広場、総合案内

芝生広場、こどもの丘
常時開放

9:30～17:30

敷地面積：約3,650㎡

9:00～22:00
敷地面積：約6,371㎡、延床面積：19,715㎡

3

（４）マーク＆ロゴについて「おにクル」の名称が決まったことを受け、設計・施工業務において施設の特徴等を踏まえ、マーク及びロゴを作成（※）しました。
今後、建物のエントランスや各種サイン、冊子類等で使用するほか、デザイン性を活かした展開等について検討を進めていきます。
※JV からの発注により、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会において、史上初めて採用された動くピクトグラムを手掛けた廣村デザイン事務所がデザインを実施。

マーク
力強い鬼の目と広がりを感じられるマークとなっています。
鬼の目とツノ、 “縦の道”を俯瞰した様子を螺旋で表現し、「おにクル」が本市のシンボルとして大きな存在になるようにとの想いが込められています。

ロゴ① 和文ロゴ

筆文字ベースの「おに」と、ゴシック体ベースの「クル」を組み合わせて、丸みのある造形と直線的な造形を対比させることにより、「おにクル」という言葉が持つ、独特で親しみがある響きを表現しています。
② 欧文ロゴ直線と正円を主とした骨格をベースにしながらも、「N」「U」「R」のエッジに表現を持たせることで、和文との統一感や、ロゴタイプ全体としてのリズム感を生み出しています。

4

（５）開館プレ事業① これまでの取組み
おにクルを題材とした事業のほか、異なる機能同士の連携等により、開館後の事業展開をイメージした取組みを実現しており、行政内部での連携だけでなく、市民活動センターや文化振興財団との連携企画など、これまでに約 30 事業を実施してきました。
〈実施事業の一例〉
実施日

令和４年

企 画 名要でるかな？でないかな？
３月 新施設と里山をむすぶ植樹ワーク
ショップ

おにクルに植樹する木を自宅で育てるため、里山センターの山から、種が埋まっている土を持ち帰ってペットボトルプランター作るワークショップ。

５月 魅力発見ツアー

子どもと保護者向けに、南館10階から、おにクル工事現場を見学した後、中条図書館での読み聞かせ、プラネタリウム鑑賞など、おにクルにちなんだ魅力発見ツアー。

６月

IMS 多文化共生フェスタ 「おんがくでつ 人権×文化の連携により、IBALAB＠広場で、音楽を介しながろう！」て、外国人、外国にルーツがある方との交流を図る。
おにクルの過去と未来にタイムスリッ
プ！！

７月 建築体験 Process Program

８月

伊東豊雄さん×名和晃平さんトークセッション

10月 おにクルへ行こう！大作戦

こどもBOOKCLE

令和５年

概

図書館×歴史文化財により、子ども向けに、おにクルに入る図書館と、おにクルができる場所で発見された深見遺跡を紹介。
市と包括連携協定を締結している大学（立命館大学）の建築専攻の学生に新施設建設現場を見学・体験してもらう。
おにクルの設計を手掛ける建築家・伊東豊雄さんと、建物南側壁面のアートワークを担当する彫刻家・名和晃平さんによるトークセッション。
おにクルでどんなことができるかをテーマに、IBALAB＠広場とローズWAMを使って、おにクルに入る機能の所管課との連携などにより、さまざまな市民活動を実施。
図書館×子育て支援により、読まなくなった絵本のリサイク
ルイベントに合わせて、子育て支援総合センターの保育士が出張子育て相談会を開催。

11月 おにクル現場見学会 Vol.1

おにクル工事現場について、工事中しか見られない“縦の道”の様子や２階の大屋根テラスなど、１階～２階を見学。

12月 おにも見にクルアート展2022

芸術×福祉×人権の取組みとして、市内各所で障害者によるアート作品等の展覧会を開催。

ナイトライブラリ―コンサート

図書館×音楽により、営業時間後の中条図書館でクリスタルフルートの演奏や「第九」の指揮体験などを行うほか、移転する中条図書館の歴史と未来について解説する。

１月 土曜科学教室 in プラネタリウム

教育センター主催の土曜科学教室について、プラネタリウムとの連携により同所で開催し、解説員による投影機の解説や機器の操作体験などを行う。

② 今後の実施予定
引き続き異なる機能同士の連携による事業を中心に、開館プレ事業を実施していくほか、より多くの方におにクルを知っていただくための周知 PR に取り組んでいきます。
開館記念イベントの開催について、令和５年 11 月 26 日（日）を予定日として設定します。

5

（６）ネーミングライツパートナーの募集について① 募集期間 令和５年１月 23 日～３月 10 日
② 募集の対象
大ホール、多目的ホール、プラネタリウムを主な対象として募集。オープンスペースや屋上広場など、おにクル内の他の施設機能についても、事業者からの提案を受け付けます。
対象

備考

1 大ホール

約1,200席

2 多目的ホール

平土間
約250席

3 プラネタリウム

通常投影に加え貸館利用も可能
56席

4 その他

1～3以外のおにクル内の施設機能についても事業者からの提案が可能（施設本体、屋内こども広場、市民活動センター、図書館、芝生広場を除く）

大ホール

多目的ホール

プラネタリウム② 契約期間
令和５年 11 月 26 日（予定）～令和 11 年３月 31 日（約５年４か月間）

6

（７）工事の進捗状況
現在、７階床躯体工事が完了しており、２月下旬にはフライタワーの躯体工事も完了する予定です。

定点写真 １2 月 26 日 （芝生広場側）

定点写真 １2 月 26 日 （施設側）

その他の工事進捗の様子

7

７階プラネタ工事進捗の様子（８）今後のスケジュール（図書館）
令和４年度
12

システム
図書・雑誌購入

12

3

令和５（２０２３）年度
4

5

6

7

8

9

契約開始・導入準備

選書

予約資料受取受渡し

備品移転・廃棄・購入準備

1

2

3

4

選書・購入・受入

閉館

アートペイントワークショップ

11 12
導入

図書館閉館

ブックトラック

令和６年度

10

開

図書館運営

館

開始・式

開催

典
備品登録解除・廃棄準備・備品購入

新館へ移転

廃棄・購入

移転準備

移転・搬入

移転
開

おにクルプレオープン

催

8オープン企画5

67