SINET6 への接続移⾏について2021年10⽉27⽇（2022年1⽉5⽇再更新）

国⽴情報学研究所© 2021 National Institute of Informatics0お詫びとおことわり• この度は、SINET6 移⾏開始時期順延に伴い、機関様の接続調整について多⼤なるご迷惑をお掛けしますこと、⼼からお詫び申し上げます。
• 今回の「NIIサービス説明会」でご提⽰のスケジュールについても、現時点での予定であり、今後の情勢と構築状況により変更が⽣じる可能性がございます。
変更時には メール および Web掲載によりご案内申し上げます。

© 2021 National Institute of Informatics

11. 接続移⾏の概要
2. おまかせ移⾏ 実施事項
3. 個別移⾏ 実施事項・回線構築関連
4. 移⾏スケジュールについて
5. その他のサービスについて
6. まとめ7. FAQ
8. 今後のスケジュール© 2021 National Institute of Informatics

2

SINET6 への接続移⾏• SINET6 は、SINET5とは別のネットワークとして構築します。
• 移⾏期間（2021年度第4四半期）中は、SINET5とSINET6の両⽅が稼働します。
2021年度末をもってSINET5は運⽤を終了いたします。
• 移⾏期間中に、各機関のSINET5への接続をSINET6への接続に切替えて頂きます。
• 移⾏期間中は、SINET5－SINET6 間を回線で接続することで、どちらのネットワークに接続していても通信可能となります。

渡り回線

回線接続先の変更

SINET5 DC
アクセス回線

アクセス回線

SINET6 DC
現在設備構築中

加⼊機関

移⾏期間
2021年度第4四半期（2022年1〜3⽉）⇒ 2〜３⽉に順延© 2021 National Institute of Informatics

3接続移⾏⽅式について• 接続移⾏には、「おまかせ移⾏」と「個別移⾏」の2⽅式がございます。
• 物理接続毎に、今夏実施のヒアリングでご回答頂いた⽅式で移⾏作業を⾏います。
• ヒアリング時から変更がある場合はご連絡ください。
おまかせ移⾏

個別移⾏

概要

SINET6への接続変更をSINET側で作業⼿配して実施します。SINET6 設備
まで物理的な配線振替えを⾏います

SINET6への接続変更を加⼊機関様側で⼿配・実施いただきます

DC⼊館作業

加⼊機関様のDC⼊館は不要です

回線⼯事等の実施時に必要となる場合
があります

費⽤負担

機関様側の費⽤負担はございません

DC内⼯事⼿配等に伴う費⽤が発⽣する場合があります

移⾏時設定変更

実施不可となります

ヒアリングで申告済みの機関様のみ対応いたします

必要申請

Webで緊急連絡先等を登録する「おまかせ移⾏登録」をいただきます

メールで「移⾏申請書」の提出をいた
だきます

実施⽇程

⼟⽇祝の⽇中帯（9︓00〜18︓00）
SINET側で⽇程決定いたします

平⽇⽇勤帯（9︓00〜18︓00）※条件を満たす場合のみ休⽇・夜間帯実施の例外あり（p31参照）© 2021 National Institute of Informatics

4接続移⾏⼿順について
接続移⾏⼿順の概要は以下の通りです。

1. おまかせ移⾏・個別移⾏の⽇程調整後、機関様の接続移⾏作業⽇を決定します。
2. SINET側では、移⾏作業⽇までに SINET6機器⽤の設定ファイルを準備します。
3. 接続移⾏作業開始時に、SINET5 側のパッチパネルから回線を抜去、または 加⼊機関様側で回線抜去/通信ポート閉鎖を⾏います。これにより、SINET5 機器との接続がリンク
ダウンします。（本作業時に通信断が発⽣します）
4. SINET6機器の設定ファイルを投⼊・有効化し、SINET6側のパッチパネルに回線を接続
または 加⼊機関様側で回線接続/通信ポート開放します。これにより、SINET6機器との接続がリンクアップします。正常性確認をもって接続移⾏作業は完了となります。
同じDCで移⾏する場合
SINETラック

加⼊機関X
拠点

パッチパネルネットワーク
装置等

アクセス回線終端装置

パッチパネル

新設DC (別DC)に移⾏する場合

おまかせ移⾏も可能

既設回線(SINET5向け)

SINET5
機器

接続切り替えSINET6
機器

設定ファイルSINETラック

個別移⾏のみ加⼊機関X
拠点
ネットワーク装置等

回線新設

アクセス回線終端装置

パッチパネルSINET6
機器

設定ファイル© 2021 National Institute of Informatics

51. 接続移⾏の概要
2. おまかせ移⾏ 実施事項
3. 個別移⾏ 実施事項・回線構築関連
4. 移⾏スケジュールについて
5. その他のサービスについて
6. まとめ7. FAQ
8. 今後のスケジュール© 2021 National Institute of Informatics

6おまかせ移⾏• SINET5 パッチパネルポートから SINET6 パッチパネルポートまで 物理的に配線振替を実施する形で接続移⾏します。
• 作業はSINET側で実施します。機関様側の作業⼿配は不要となります。
• 通信断時間は数分（〜最⼤30分）程度となります。
• 2022年2・3⽉の⼟⽇祝の⽇中帯に実施いたします。
• DC 拠点毎の作業予定⽇は 構築状況に応じ順次通知 いたします。
通知時に「おまかせ移⾏登録」を開始いたしますので、ご登録いただきます。
アクセス回線の接続先を振り替えること
で、SINET5 設備から SINET6 設備に接続を変更する

SINETラックパッチパネル

接続先の物理的な振り替え時に通信断が発⽣するSINET5
機器

アクセス回線終端装置

パッチパネル

加⼊機関X
拠点

加⼊機関X
アクセス回線

SINET6
機器© 2021 National Institute of Informatics

7おまかせ移⾏の実施条件
おまかせ移⾏は、以下のすべての条件 を満たす場合に可能となります。
1. 現⾏回線を DC変更・設定変更なく、SINET6でも継続して利⽤する場合（不可の例）接続先DCを変更する場合（不可の例）回線業者・回線種別の変更を移⾏のタイミングで実施する場合（不可の例）アクセス回線共同調達で構築した回線の移⾏

2. 論理構成（ルーティングやVLAN等）に変更がない場合（不可の例）VLAN追加・新規VPN/仮想⼤学LAN設定等

3. SINET側で指定した⽇時で移⾏作業を実施可能である場合（不可の例）指定期⽇内以外の選択や深夜・早朝時間帯の指定等

4. SINET作業者がケーブル差し替え作業を実施することを了承いただける場合（不可の例）機関様の責任で物理作業を希望する場合

5. 実施における免責事項に同意すること（不可の例）免責事項にご同意いただけない場合© 2021 National Institute of Informatics

8おまかせ移⾏⽇の通知
DC拠点毎のおまかせ移⾏⽇程の通知について、2021年中にご案内予定でしたが、設備構築状況を鑑み、上記⼿順の通り「おまかせ移⾏」⽇程通知⽅を変更いたします。
通知遅延により、加⼊機関様への多⼤なるご迷惑をお掛けしますこと、深くお詫び申し上げます。
1. DC拠点毎のおまかせ移⾏⽇程は、⽇程決定DC拠点から順次通知申し上げます。
2. ⽇程通知と同時に、本DC拠点における「おまかせ移⾏登録」を開始いたします。
⽇程通知が⾏われていないDC拠点の登録は⾏えません。
3. 「おまかせ移⾏登録」はWebフォームで実施いたします。
https://reg.nii.ac.jp/m/sinet6omakaseikoutouroku
4. 複数⽇程で「おまかせ移⾏」を実施するDC拠点は、ご希望があれば本フォームで⽇程希望を承ります。
ただし、調整不可の場合がございますのであらかじめご了承ください。
5. 登録情報を参照し、機関様毎の「おまかせ移⾏」実施時間帯を決定し SINET 側から通知いたします。
6. SINET側で作業⼿配を⾏い、通知⽇程で「おまかせ移⾏」を実施いたします。

© 2021 National Institute of Informatics9「おまかせ移⾏登録」について• おまかせ移⾏⽇が決定した拠点から、「おまかせ移⾏登録」を受付開始します。
• 「おまかせ移⾏登録」は接続毎に実施をお願いいたします。
例︓AキャンパスとBキャンパスで、各々回線を準備しDCに接続している場合、各々の接続について登録が必要です。
• ご登録の疎通確認情報を利⽤し、移⾏作業後の疎通確認等を弊所側で実施いたします。（疎通有無を事前確認の上、連絡を差し上げる場合があります）• 機関情報 機関名
 LAN管理責任者、移⾏担当者• 疎通確認情報

 アクセス先URLまたはIPアドレス（外部公開されている、機関様内部設置のWebサーバURL・ping応答可能IPアドレス等）
 補記があれば記載• 緊急時の連絡先

 担当者・電話番号・メールアドレス• 切替時の機関様側の体制□即⽇に疎通確認予定□翌⽇勤帯に疎通確認□未定・その他• その他（⾃由記述）© 2021 National Institute of Informatics

101. 接続移⾏の概要
2. おまかせ移⾏ 実施事項
3. 個別移⾏ 実施事項・回線構築関連
4. 移⾏スケジュールについて
5. その他のサービスについて
6. まとめ7. FAQ
8. 今後のスケジュール© 2021 National Institute of Informatics

11

個別移⾏
以下に該当する加⼊機関様は 個別移⾏ による切替をお願いします• SINET6移⾏期間に接続DCを変更される・新設DCに接続を実施する機関様• SINET6移⾏期間にアクセス回線の更新、新規接続、設定変更を実施する機関様• SINET6アクセス回線共同調達に参加される機関様• その他、⽇程等がおまかせ移⾏の実施条件に合わない機関様
加⼊機関拠点
アクセス回線
終端装置

キャンパスネット
ワーク装置

アクセス回線
終端装置
アクセス回線
終端装置

アクセス回線
終端装置

SINET5
機器

回線接続先の変更

アクセス回線
終端装置
アクセス回線
終端装置

SINET6
機器© 2021 National Institute of Informatics

12

移⾏開始時期• 多くのDC拠点において 2⽉中旬以降の個別移⾏受⼊となる⾒込みです。
以下拠点については2⽉1⽇より個別移⾏受⼊いたします。（1/5時点情報）【北海道1（北海道） DC】【品川（東京） DC】【⽂京（東京） DC】【⽴川（東京） DC】【武蔵野（東京） DC】【横浜（神奈川）DC】【⼤阪（⼤阪）DC】• 下記機関様については優先して接続受け⼊れ調整を実施いたします。
 東京2DC 廃⽌に伴い、接続先を変更される機関様（年度を超える移⾏延期が不可であるため）
 契約都合により2021年度末までの⼯事完了が必須である場合© 2021 National Institute of Informatics

13

拠点毎 移⾏受⼊開始⽇スケジュール• 設備整備都合上、拠点毎にSINET6 移⾏受⼊開始⽇が異なります。
現時点での予定時期は以下の図に⽰す通りですが、今後変更可能性がございます。
• 移⾏受⼊開始⽇は、ヒアリング回答や接続数等を参考に決定いたします。

移⾏受⼊開始⽇

旭川

予定時期

札幌

︓2⽉1⽇〜

室蘭

函館

︓2⽉中旬〜
︓2⽉下旬・3⽉〜

北⾒

帯広

⻘森
上北

※部材都合上、40G/100Gの移⾏開始時期は別途調整となる可能性があります。

秋⽥
盛岡

福岡

広島

佐賀
松⼭
⻑崎

宮崎

福井

姫路

徳島

神⼾
⼤阪
和歌⼭

岐⾩

京都 ⼤津

彦根
奈良

津

仙台

富⼭
⻑岡

神岡

⾼松

⾼知
⿅児島

岡⼭

⼤分

熊本

⾦沢

⿃取

北九州 宇部

⼭形

新潟

松江

松本

福島

⻑野
前橋
甲府 さいたま

郡⼭
宇都宮
⽔⼾

名古屋
静岡 相模原

岡崎
浜松

沼津

東京周辺

柏
横浜 千葉

つくば

⽴川

武蔵野

⽂京
⼤⼿町
品川

那覇
宜野座

© 2021 National Institute of Informatics14お願い︓接続時期の変更について• 以下条件にあてはまる場合は、新設回線接続時期変更をご検討頂けると幸いです。
• 移⾏期間中に、現アクセス回線の継続利⽤（下図①）が可能• 現⾏のままで⼀旦SINET6に接続変更します• ②または②ʻの接続について、移⾏期間以後（2022年4⽉以降）に作業実施延期が可能
同じDCで移⾏する場合

SINETラック

SINETラック
加⼊機関X
拠点
ネットワーク
装置等

パッチパネル
アクセス回線終端装置
アクセス回線終端装置

パッチパネル② アクセス回線を新設し、SINET6 設備に新規接続新設DC (別DC)に移⾏する場合

SINET5
機器① 現在のアクセス回線を継続利⽤し、SINET6 設備に⼀旦接続

アクセス回線終端装置

パッチパネルSINET6機器

SINET6機器②ʻ アクセス回線を新設し、SINET6 設備に新規接続（DC接続先変更を伴う）© 2021 National Institute of Informatics

15

個別移⾏

実施⼿続について• 個別移⾏の場合は「SINET6 移⾏申請書」のご提出が必要となります。
11⽉30⽇より受付開始しております。
• 移⾏希望⽇（2022年2⽉〜3⽉31⽇中から選択）の4週間前までに移⾏申請書をメールでご提出ください。p18の⼿順でスケジュール調整をいたします。
• 移⾏のタイミングで回線業者変更や増速等を実施する場合、SINETラックに現在設置中の回線終端装置設置場所が変更になる場合があります。
後述するSINETラックスペース内設置機器の許容基準を満たす機器かどうか事前にご確認をお願いします。
• 個別移⾏の通信切替作業は 平⽇の⽇中帯（9︓00〜18︓00） となります。
例外対応については、本資料 FAQ p31︓個別移⾏関連 をご参照ください。
• 回線構築やSINET6ラック内回線引き込み・パッチパネル接続等の物理作業については、データセンタへの⼊館申請が必要になります。
個別移⾏予定の機関様で「SINET6 DC住所問合せ」を未実施の場合、速やかに問合せ実施をお願いします。 （※SINET6アクセス回線共同調達参加機関を除く）© 2021 National Institute of Informatics

16

SINET6 移⾏申請書• 「SINET6 個別移⾏のご案内」を以下に記載しております。
https://www.sinet.ad.jp/sinet6_application
本内容にお⽬通しの上、以下様式をご提出ください。
○SINET6 移⾏申請書
https://www.sinet.ad.jp/sinet6_application/migration-2「加⼊機関様タイミングでの切替」を希望の場合は、上記案内に加え本資料
p21-23の内容にお⽬通しの上、以下様式をご提出ください。
○SINET6 移⾏申請書（加⼊機関様タイミングでの切替）
https://www.sinet.ad.jp/sinet6_application/user_migration• ⽇程調整都合上、お⼿数ですが第3希望程度まで移⾏希望⽇程のご記載をお願いいたします。
• 設定変更がない場合、受付時に接続インタフェース上に設定済みの VLAN情報の確認をいたします。機関様側でも現設定の確認をお願いいたします。
© 2021 National Institute of Informatics

17個別移⾏⽇の通知と調整• 11⽉中に「移⾏申請書」の様式を通知し本申請書の受付を開始します。
申請書内の「移⾏希望⽇」に実通信の切替希望⽇をご記載ください。
• 他機関様との重複がない場合「移⾏希望⽇」を作業⽇として仮押さえします。
• 接続先DC拠点の「移⾏受⼊開始⽇」が確定後、仮押さえした「移⾏希望⽇」で移⾏作業が可能である旨NIIから通知し、本⽇程で作業⽇確定とします。
• 仮押さえした「移⾏希望⽇」 で作業不可の場合は、NIIから移⾏⽇程の再調整を依頼する
場合がございます。再調整依頼時について、可能な範囲で本⽇程内で調整を実施いたしますため「移⾏希望⽇」は第3希望程度までご記載をお願いします。
11⽉

12⽉

1⽉

2⽉

3⽉

SINET6 DC 各拠点設備構築「移⾏申請書」
様式通知

SINET6移⾏期間

SINET6 移⾏申請書 受付

A拠点の
移⾏受⼊⽇
決定

A拠点 SINET6への移⾏受⼊

約1カ⽉

移⾏⽇

A拠点の機関様「移⾏申請書」提出

NIIで申請受付
NIIから「移⾏希望⽇」
通知
仮スケジュール確保

当初移⾏
希望⽇

「移⾏希望⽇」が受⼊開始⽇以降の場合
申請時に決定した希望⽇で作業可能
確定連絡は約1ヶ⽉前に実施調整後移⾏⽇仮押さえした「移⾏希望⽇」が受⼊開始⽇以前の場合、NIIから再調整依頼© 2021 National Institute of Informatics

18

SINET6 移⾏期間の申請受付について
 SINET6 移⾏期間においては、申請が多数集中するため、原則下記申請書のみの受付といたします。

 SINET6 移⾏申請書

原則、増速・回線変更・接続ノード変更 の物理的変更を受付します。

 設定変更内容を事前相談済みの申請書

設定変更や新規VPN設定、VLAN追加等が該当します。
今夏実施の「接続移⾏⽅式ヒアリング」への回答で設定変更についてご連絡のあった機関様のみの対応といたします。
該当機関様には別途ご連絡差し上げております。
なお、事前連絡のない変更はご対応いたしかねる場合がございます。

 SINET6 運⽤開始後（2022年4⽉〜）は、平常通り利⽤申請の受付を再開する予定ですが、移⾏状況によっては受付を制限する場合がございます。
今後の状況に応じて通知いたします。
なお、移⾏時期順延に伴い2022年4⽉以降に接続変更時期を順延した機関様の接続を優先して対応いたします。

© 2021 National Institute of Informatics

19

個別移⾏

物理接続と通信移⾏の⼿順例• 増速等に伴い DC 拠点に新規で回線を構築する場合、SINET6 DC内での回線接続⼯事と SINET6 への実通信の切替は別⽇に⾏うことが可能です。
なお、移⾏申請書に記載する「移⾏希望⽇」は実通信の切替⽇を指します。
• 回線⼯事の事前実施により、通信断時間の低減等が⾒込まれるためご検討ください。
（例）2022年1⽉中にSINET6 DCで回線接続⼯事を実施し、2⽉中に接続先切替（実通信の切替）を⾏う場合

2021年
11⽉
SINET5
接続

2022年
12⽉

1⽉

2⽉

3⽉

4⽉

不使⽤になった
SINET5 アクセス回線
撤去⼯事⼿配SINET5 アクセス回線を利⽤し通信撤去

SINET6 移⾏申請書提出

SINET6接続

SINET6 DC内配線⼯事等⼿配

1⽉
回線接続⼯事実施

2⽉ SINET6 接続移⾏
（実通信の切替）SINET6 アクセス回線
物理接続済み（不使⽤）

機関様内調整 および回線業者様
移⾏申請書受領後、と⼯事調整の上、物理⼯事⽇・回線接続先ポート番号をご案内します。
移⾏希望⽇を決定し移⾏申請書の提出をお願いします。 DC ⼊館申請をご提出の上、
SINETラック内のパッチパネルまで回線接続をいただきます。
（なお、構築状況によりリンクアップ確
認がお受け出来ない場合がございます）

SINET6 アクセス回線を利⽤し通信機関様側の接続を既存回線から新回線に切り替えます。
本作業に合わせてSINET6側機器の接続設定を実施します。
なお、本⽇程までに機関様側の回線⼯事が完了している必要があります。

© 2021 National Institute of Informatics

20個別移⾏︓加⼊機関様タイミングでの切替© 2021 National Institute of Informatics

21

個別移⾏

加⼊機関様タイミングでの切替• 休⽇・夜間の切替希望の声を多数いただいているため、以下の⼿順による加⼊機関
様タイミングでの接続移⾏（実通信の切替）を実施可能とする予定です。
1. SINET6 DC内での回線接続⼯事を先⾏実施し、パッチパネル接続を完了していただく
2. 接続移⾏⽇程までに SINET6機器に接続設定を投⼊し、ポートを開放する（NII側）
3. 接続移⾏⽇程内の任意時間帯に、加⼊機関様側で利⽤回線の⼊替を⾏う
4. 機関様側で疎通確認後、機関様から弊所側に完了連絡を実施する• 本⽅式での接続移⾏には対応条件がございます（次スライド参照）
3．休⽇・夜間含む任意時間帯に 加⼊
機関側で利⽤するアクセス回線を⼊替（通信確認も機関側で実施）
4．疎通確認後、完了連絡を頂く

加⼊機関X拠点
対外接続
機器

加⼊機関X
旧アクセス回線SINETラック

機関側での旧回線抜去後リンクダウンSINET5機器

パッチパネル
アクセス回線終端装置
アクセス回線終端装置

新アクセス回線パッチパネル

1．物理構築・接続
事前実施

機関側で新回線への⼊れ替
えと同時に、リンクアップ、
トラフィック移⾏

SINET6機器
2．SINET6 機器
接続設定先⾏投⼊（NII側）© 2021 National Institute of Informatics

22個別移⾏ 加⼊機関様タイミングでの切替の対応条件• 本切替の対応条件は以下の通りといたします。
なお、対応条件は今後追加する可能性がございます。
• SINET6 移⾏時に、SINET5から設定変更を実施しないこと（回線増速を除く）• SINET側では、切替作業時における通信の正常性確認や追加設定は実施せず翌⽇勤帯の状況確認となることに合意いただけること• 切替実施時は、障害発⽣を防ぐため SINET5 接続側の回線を物理的に抜去するか、接続ポートを必ず閉塞し、SINET5 と SINET6 両⽅の接続がリンクアップしないようにすること• 光ファイバ利⽤時において、光の送信/受信⽅向における接続トラブルがないよう物理
構築時に確認すること• 切替予定⽇程を明⽰すること（3⽉第3週のいずれかの夜間、といった広範囲での⽇程
指定はお受けできません）• 平⽇⽇勤帯でのリトライ⽇程の事前決定をしていただき、移⾏申請書提出時に記載すること• 通信不具合発⽣時、SINET5への切り戻しは機関様側で実施すること• 切替完了・切り戻し実施にかかわらず、機関様から弊所側に完了連絡を実施すること• 本作業によりループ等が発⽣した場合、弊所ではその責を負いません。
• 機関様側からの切替完了通知をもって弊所側の接続対応は完了の取扱とします。
© 2021 National Institute of Informatics

23個別移⾏︓回線構築関連© 2021 National Institute of Informatics

24

回線⼯事等に関する注意事項
 SINET6 DC への回線⼯事について• SINET6 DC住所問合せ回答時に、DCへの回線⼊線⼯事調整に必要となる「問合せID」を発⾏しております。
本IDは DC⼊館申請時等に確認する場合がありますので、回線⼯事を予定している
場合は事前に SINET6 DC住所問合せ の実施をお願いいたします。
• DC への回線引込み作業等、SINETラックを解錠しない⼯事は移⾏期間前に実施可能です。
詳細や⼊館申請⼿続については下記URL をご参照ください。
https://www.sinet.ad.jp/wp-content/uploads/2021/09/dc_connection.pdf• 回線構築時における、DC内のPD盤現地調査等は原則不要です。
• DCへの回線引込み、局内配線⼯事等においてDC側との調整が必要となる場合や、その他回線引き込みに関して確認事項等がある場合、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先︓sinet6-dc-ml@east.ntt.co.jp© 2021 National Institute of Informatics

25

回線⼯事等に関する注意事項
 SINET ラックを解錠する⼯事の実施について• ラック回線⽴ち上げ、パッチパネル接続等の SINETラックを解錠する作業 は
1⽉13⽇（⽊）から実施可能となる予定です。⽇程決定次第ご連絡いたします。
• 本作業に伴う⼊館申請は 1⽉5⽇（⽔）から受付いたします。
SINET6 ⽤のDC⼊館申請フォームを⽤いてご申請ください。
https://www.sinet.ad.jp/sinet6_application/dc_entry• ⼊館対象のデータセンタは以下をご確認ください。
https://www.sinet.ad.jp/sinet6/sinet6_node
ただし、作業のため本⼀覧にない下記データセンタへの⼊館をご希望の場合、「データセンタ名」に下記該当のデータセンタをご記⼊ください。
・【⼤⼿町1（東京）】（SINET5:東京1DC）
・【調布（東京）】（SINET5:東京2DC）• SINET6 側の構築状況により、パッチパネル接続時におけるリンクアップ試験がお受けできない場合がございます。

© 2021 National Institute of Informatics26

加⼊機関機器設置⽤ラックスペース（1）SINETラックスペース内設置機器の許容基準について ＜抜粋＞
３．設置機器の形状等① ⼤きさは、横置き時 ⾼さ65mm以内、幅170mm以内、奥⾏き260mm以内であり、個数は１つであること。
② 回線の仕様上、必要な場合に限り本研究所と協議の上、2つまでを上限に機器を設置できる。ただし、事前に本研究所と協議の上、設置⽅法は本研究所の指⽰に従うこと。
③ 最⼤消費電⼒は、合計100W 以下であること。
ユーザラックに機器設置が必要な場合、まず ① 及び ③ の基準に収まる機器でご対応可能かどうか回線業者様にご確認ください。
① 及び ③ の基準を満たしている機器については、設置いただけますが、接続先DCの状況によっては縦置きで機器を設置いただく場合があります。
および、② の「回線の仕様上2つまで」という記載は「フレッツ網＋フレッツVPN」のようなL2透過に機器設置が必要なケースを想定したものであり、機器単体がサイズの基準を満たさないときの救済を想定したものではございません。
© 2021 National Institute of Informatics27

加⼊機関機器設置⽤ラックスペース（2） 設置基準を満たす機器が⽤意できない場合• 設置基準に収まる機器では、ご利⽤予定の回線が利⽤できない場合は、必ず、回線のご契約前に弊所へご相談をお願い致します。
• ご相談の際には、ご利⽤予定の回線速度、設置予定の機器諸元（メーカ、型番、サ
イズ、消費電⼒等）をご提⽰ください。
• 設置の可否については、接続先DCの利⽤状況などから判断いたしますので、その都度ご相談願います。
• 弊所へのご相談は加⼊機関様からお願い致します。回線業者様から直接ご相談いた
だきましても、対応できませんのでご注意ください。

 回線業者を⼊札で決定する場合のお願い• 回線業者様から弊所へ設置基準を満たさない機器の設置許可についてご相談いただ
くことが多くあります。
• ⼊札案件の場合は、応札検討業者様間での条件の公平性を担保するため、調達機関
に対する質問の形態としていただき、調達機関から弊所にお問い合せ をいただく⼿
順にてお願い致します。

© 2021 National Institute of Informatics28

1. 接続移⾏の概要
2. おまかせ移⾏ 実施事項
3. 個別移⾏ 実施事項・回線構築関連
4. 移⾏スケジュールについて
5. その他のサービスについて
6. まとめ7. FAQ
8. 今後のスケジュール© 2021 National Institute of Informatics

29

移⾏受⼊開始⽇の通知について• SINET6 DC拠点構築が完了し、SINET6 への接続移⾏が可能となる期⽇を「移⾏受⼊開始⽇」といたします。
構築都合上、移⾏受⼊開始⽇はDC拠点毎に異なる期⽇となります。
• 移⾏受⼊開始⽇は、期⽇の約1ヶ⽉前に決定を予定しております。
• 今後、拠点毎に受⼊開始⽇をメール告知・Web掲載により順次公開いたします。

11⽉

12⽉

1⽉

2⽉

3⽉
SINET6移⾏期間

SINET6 DC 各拠点設備構築

例︓A拠点の移⾏受⼊開始⽇
決定通知
例︓B拠点の移⾏受⼊開始⽇決定通知

約1カ⽉

A拠点 SINET6への移⾏受⼊
受⼊開始
約1カ⽉

B拠点 SINET6への移⾏受⼊
受⼊開始© 2021 National Institute of Informatics

30

拠点毎 移⾏受⼊開始⽇スケジュール

再掲• 設備整備都合上、拠点毎にSINET6 移⾏受⼊開始⽇が異なります。
現時点での予定時期は以下の図に⽰す通りですが、今後変更可能性がございます。
• 移⾏受⼊開始⽇は、ヒアリング回答や接続数等を参考に決定いたします。

移⾏受⼊開始⽇

旭川

予定時期

札幌

︓2⽉1⽇〜

室蘭

函館

︓2⽉中旬〜
︓2⽉下旬・3⽉〜

北⾒

帯広

⻘森
上北

※部材都合上、40G/100Gの移⾏開始時期は別途調整となる可能性があります。

秋⽥
盛岡

福岡

広島

佐賀
松⼭
⻑崎

宮崎

福井

姫路

徳島

神⼾
⼤阪
和歌⼭

岐⾩

京都 ⼤津

彦根
奈良

津

仙台

富⼭
⻑岡

神岡

⾼松

⾼知
⿅児島

岡⼭

⼤分

熊本

⾦沢

⿃取

北九州 宇部

⼭形

新潟

松江

松本

福島

⻑野
前橋
甲府 さいたま

郡⼭
宇都宮
⽔⼾

名古屋
静岡 相模原

岡崎
浜松

沼津

東京周辺

柏
横浜 千葉

つくば

⽴川

武蔵野

⽂京
⼤⼿町
品川

那覇
宜野座

© 2021 National Institute of Informatics

31おまかせ移⾏⽇の通知

再掲

DC拠点毎のおまかせ移⾏⽇程の通知について、2021年中にご案内予定でしたが、設備構築状況を鑑み、上記⼿順の通り「おまかせ移⾏」⽇程通知⽅を変更いたします。
通知遅延により、加⼊機関様への多⼤なるご迷惑をお掛けしますこと、深くお詫び申し上げます。
1. DC拠点毎のおまかせ移⾏⽇程は、⽇程決定DC拠点から順次通知申し上げます。
2. ⽇程通知と同時に、本DC拠点における「おまかせ移⾏登録」を開始いたします。
⽇程通知が⾏われていないDC拠点の登録は⾏えません。
3. 「おまかせ移⾏登録」はWebフォームで実施いたします。
https://reg.nii.ac.jp/m/sinet6omakaseikoutouroku
4. 複数⽇程で「おまかせ移⾏」を実施するDC拠点は、ご希望があれば本フォームで⽇程希望を承ります。
ただし、調整不可の場合がございますのであらかじめご了承ください。
5. 登録情報を参照し、機関様毎の「おまかせ移⾏」実施時間帯を決定し SINET 側から通知いたします。
6. SINET側で作業⼿配を⾏い、通知⽇程で「おまかせ移⾏」を実施いたします。

© 2021 National Institute of Informatics

32個別移⾏⽇の通知と調整

再掲• 11⽉中に「移⾏申請書」の様式を通知し本申請書の受付を開始します。
申請書内の「移⾏希望⽇」に実通信の切替希望⽇をご記載ください。
• 他機関様との重複がない場合「移⾏希望⽇」を作業⽇として仮押さえします。
• 接続先DC拠点の「移⾏受⼊⽇」が確定後、仮押さえした「移⾏希望⽇」で移⾏作業が可能である旨NIIから通知し、本⽇程で作業⽇確定とします。
• 仮押さえした「移⾏希望⽇」 で作業不可の場合は、NIIから移⾏⽇程の再調整を依頼する
場合がございます。再調整依頼時について、可能な範囲で本⽇程内で調整を実施いたしますため「移⾏希望⽇」は第3希望程度までご記載をお願いします。
11⽉

12⽉

1⽉

2⽉

3⽉

SINET6 DC 各拠点設備構築「移⾏申請書」
様式通知

SINET6移⾏期間

SINET6 移⾏申請書 受付

A拠点の
移⾏受⼊⽇
決定

A拠点 SINET6への移⾏受⼊

約1カ⽉

移⾏⽇

A拠点の機関様「移⾏申請書」提出

NIIで申請受付
NIIから「移⾏希望⽇」
通知
仮スケジュール確保

当初移⾏
希望⽇

「移⾏希望⽇」が受⼊開始⽇以降の場合
申請時に決定した希望⽇で作業可能
確定連絡は約1ヶ⽉前に実施
調整後移⾏⽇「移⾏希望⽇」が受⼊開始⽇以前の場合、NIIから再調整依頼© 2021 National Institute of Informatics

33

1. 接続移⾏の概要
2. おまかせ移⾏ 実施事項
3. 個別移⾏ 実施事項・回線構築関連
4. 移⾏スケジュールについて
5. その他のサービスについて
6. まとめ7. FAQ
8. 今後のスケジュール© 2021 National Institute of Informatics

34

各種サービスの切替時期について• 情報提供/ユーザ⽀援サービスとして提供中の下記サービスについて、
⼀部サービスの切替時期に変更が発⽣いたします。
・時刻情報提供(NTP)サービス
・分散セカンダリDNSサービス
・pingチェックサイト
・パフォーマンス計測• 切替に関する詳細情報は今年度のオープンフォーラム資料をご参照ください。
オープンフォーラム資料URL︓
https://www.nii.ac.jp/openforum/upload/872b3a47ffc0dc84694
1d1e62842882853859934.pdf
サービス名

スケジュール変更の有無

内容の更新

時刻情報提供(NTP)

無し

無し

分散セカンダリDNS

無し

無し

pingチェックサイト有り有り

パフォーマンス計測

無し

無し© 2021 National Institute of Informatics

35

Pingチェックサイトサービスの移⾏• ping応答サーバのホスト名について、以下の通り確定させていただきます。
• ping応答サービス(ping-e/ping-c/ping-w)には変更はございません。
SINET5SINET6ping-hokkaido.sinet.ad.jp

ping-iwate.sinet.ad.jp

ping-aomori.sinet.ad.jp
ping-miyagi.sinet.ad.jp

ping-tokyo.sinet.ad.jp
ping-toyama.sinet.ad.jp

ping-niigata.sinet.ad.jp

ping-mie.sinet.ad.jp

ping-ishikawa.sinet.ad.jp

ping-osaka.sinet.ad.jp
ping-yamaguchi.sinet.ad.jp

ping-tottori.sinet.ad.jp

ping-kochi.sinet.ad.jp

ping-hiroshima.sinet.ad.jp

ping-oita.sinet.ad.jp

ping-kumamoto.sinet.ad.jp

ping-okinawa.sinet.ad.jp※⾚字は継続となるホスト※⿊字は廃⽌/新規となるホスト
継続提供
ping-e.sinet.ad.jp ・ ping-c.sinet.ad.jp ・ ping-w.sinet.ad.jp© 2021 National Institute of Informatics

36

各種サービスの線表（以前提⽰版）
2021年
8⽉
時刻情報提供
(NTP)

分散セカンダリ
DNS

Pingチェックサイト
※1

9⽉

10⽉

2022年
11⽉

1⽉

12/1
切替

現IPアドレス(150.99.100.26)
現IPアドレス(150.100.2.13)

12⽉

11/1
切替

2⽉

3⽉

4⽉

新IPアドレス(150.100.0.7)

新IPアドレス(150.100.1.7)

切替なし

並⾏運⽤期間SINET5 pingチェックサイト
SINET6 pingチェックサイト

パフォーマンス計測※1

SINET5
パフォーマンス計測

3⽉中に公開予定
SINET6
パフォーマンス計測※1pingチェックサイトとパフォーマンス計測に関する詳細情報は別途、SINET WEBページにてご連絡予定です。
© 2021 National Institute of Informatics

37

各種サービスの線表（訂正版）
2021年
8⽉

9⽉

10⽉

2022年
11⽉

現IPアドレス(150.99.100.26)

時刻情報提供
(NTP)

分散セカンダリ
DNS

Pingチェックサイト※1

現IPアドレス(150.100.2.13)

12⽉

1⽉

12/1
切替
11/1
切替

2⽉

3⽉

4⽉

新IPアドレス(150.100.0.7)

新IPアドレス(150.100.1.7)

切替なし

公開⽇を2⽉から3⽉へ順延とさせていただきます。

※公開準備ができ次第公開させていただく予定です

並⾏
運⽤期間

SINET5 pingチェックサイト

SINET6pingチェックサイト

パフォーマンス計測※1

SINET5
パフォーマンス計測

3⽉中に公開予定
SINET6
パフォーマンス計測※1pingチェックサイトとパフォーマンス計測に関する詳細情報は別途、SINET WEBページにてご連絡予定です。
© 2021 National Institute of Informatics

38

1. 接続移⾏の概要
2. おまかせ移⾏ 実施事項
3. 個別移⾏ 実施事項・回線構築関連
4. 移⾏スケジュールについて
5. その他のサービスについて
6. まとめ7. FAQ
8. 今後のスケジュール© 2021 National Institute of Informatics39

加⼊機関様対応事項

まとめ おまかせ移⾏• DC拠点毎に順次、おまかせ移⾏実施⽇程を通知いたしますため、
⽇程のご確認をお願いします。通知と同時に当該拠点の「おまかせ移⾏登録」を開始いたしますので登録対応をお願いします。
https://reg.nii.ac.jp/m/sinet6omakaseikoutouroku• 登録後に当該⽇の作業⽇程編成を⾏い、接続毎におまかせ移⾏実施時間帯を通知いたします。
• 2022年 2〜3⽉中に弊所側で移⾏作業を実施いたします。

 個別移⾏• 「SINET6 移⾏申請書」受付を開始しております。
https://www.sinet.ad.jp/sinet6_application• SINET6 パッチパネル接続等は 2022年 1⽉13⽇（⽊）から実施可能です。
DC内作業にあたっては「SINET6 DC ⼊館申請」のご提出をお願いします。
https://www.sinet.ad.jp/sinet6_application/dc_entry• 2022年 2〜3⽉中に 接続移⾏（実通信の切替）を実施いただきます。
なお、個別移⾏実施開始時期は DC拠点により異なります。
スケジュールは調整中のため今後通知いたします。

 移⾏⽅式の変更を希望される場合、ご連絡ください。
© 2021 National Institute of Informatics

40

1. 接続移⾏の概要
2. おまかせ移⾏ 実施事項
3. 個別移⾏ 実施事項・回線構築関連
4. 移⾏スケジュールについて
5. その他のサービスについて
6. まとめ7. FAQ
8. 今後のスケジュール© 2021 National Institute of Informatics

41

FAQ︓共同調達関連
 回線の敷設・⼯事の調整について知りたい。
• 11⽉中に落札業者から参加機関側の⼯事調整を⾏うための「ヒアリングシート」をお送りいたしますので、ご回答をお願いいたします。
• DC側の構築について、SINETラック内のパッチパネル接続やキャリアラック内の回
線終端装置設置作業は共同調達の回線提供業者（落札業者）の作業範囲となります。
• SINET6への移⾏希望⽇（通信の切替⽇）については本回線の引き渡し後の⽇程で、機関様でご決定をお願いします。移⾏⽇についてご希望がある場合、本⽇程までに回線構築が完了するよう、⼯事調整をお願いいたします。
※設備都合上により、調整不可の場合がございます。予めご了承ください。

 移⾏申請の⼿配について知りたい。
• SINET6 アクセス回線共同調達で構築する回線については、すべて「個別移⾏」の取扱となります。移⾏にあたり「SINET6移⾏申請書」のご提出をお願いします。
• 共同調達回線の利⽤開始⽇程について調整事項がある場合は、個別にご連絡をお願いします。

© 2021 National Institute of Informatics

42

FAQ︓おまかせ移⾏関連
 SINET6 移⾏に伴う変更事項等はあるか。
• 基本的には接続先のポート番号とパッチパネルポートのみとなります。割当は弊所で実施します。
• 接続のためのリンクアドレス（/30）は変更ございません。
• 機関側ルータの設定も変更ありません。（ネットワークアドレスも変わりません）

 SINET6 でも広域LAN接続は利⽤可能か。また、移⾏に伴い対応が必要か。
• 利⽤可能です。移⾏作業については弊所⼿配で実施するため機関様の対応は不要です（作業⽇程の変更は不可）。
• 移⾏作業⽇程については決定後ご連絡申し上げます。「おまかせ移⾏登録」も対応不要です。

© 2021 National Institute of Informatics

43

FAQ︓サービス影響関連
 SINET6 移⾏に伴い、クラウド接続サービスにおける通信影響は発⽣するか。
• サービス提供機関（クラウド事業者様）側接続における、SINET6 接続移⾏時に通信断が発⽣いたします。

 地域学術研究ネットワーク経由/他の接続機関経由でSINETに接続している。
移⾏に伴い対応が必要か。
• 特に対応事項はございません。なお、接続先の機関様が接続移⾏を実施する際に通信断が発⽣いたします。

© 2021 National Institute of Informatics

44

FAQ︓SINET6 に関する情報
 SINET6 移⾏に関する情報を確認する際は何を⾒ればよいか。
• SINET Web ページにおける「次期学術情報ネットワーク（SINET6）」のページに依頼事項やこれまでの通知等のリンクをまとめております。
https://www.sinet.ad.jp/sinet6
以下情報についても上記ページに掲載しております。
 SINET6 データセンタ(DC)住所問合せ
 SINET6 における利⽤可能インタフェース• SINET6への移⾏申請関連については以下のページをご参照ください。
https://www.sinet.ad.jp/sinet6_application
 SINET6 移⾏申請書
 SINET6 ⼊館申請フォーム© 2021 National Institute of Informatics

45

1. 接続移⾏の概要
2. おまかせ移⾏ 実施事項
3. 個別移⾏ 実施事項・回線構築関連
4. 移⾏スケジュールについて
5. その他のサービスについて
6. まとめ7. FAQ
8. 今後のスケジュール© 2021 National Institute of Informatics46

今後のスケジュール• 移⾏に関する対応は以下の通りです。
 個別移⾏ 「SINET6 移⾏申請書」受付開始中
SINET6 DC ⼊館申請 受付開始
 おまかせ移⾏︓「おまかせ移⾏登録」開始（拠点毎に順次通知）• 接続移⾏に関連し、メールやWebページ等で順次ご案内を実施いたします。
必ずご確認をお願いいたします。
11⽉

12⽉

1⽉

2⽉

3⽉

おまかせ移⾏4⽉

SINET6移⾏期間

おまかせ移⾏登録 （拠点毎に順次通知）
ヒアリング
個別問合せ

おまかせ移⾏
希望移⾏⽅式 変更調整受付

個別移⾏

SINET6
運⽤

SINET6 移⾏申請書 受付

個別移⾏「移⾏申請書」通知

個別移⾏
SINET6 DC⼊館申請

DC内回線⼯事等
事前回線⼯事受⼊※※SINETラックを解錠しない範囲まで

SINETラック内⼯事受⼊© 2021 National Institute of Informatics

47

問合せ窓⼝• 各種申請⼿続
学術基盤課 SINETチーム （平⽇9︓00〜17︓00）
E-mail︓
apply@sinet.ad.jp （SINET6 移⾏申請書受付）
E-mail︓
sinet6@sinet.ad.jp （SINET6移⾏に関する問合せ）
E-mail︓
sinet6-ikou@sinet.ad.jp （おまかせ移⾏に関する問合せ）• SINETの通信障害
SINETオペレーションセンタ （24時間365⽇）
E-mail︓
ipnoc@sinet.ad.jp
TEL︓03-3263-5804• SINET利⽤に関するコンサルティング、利⽤者⽀援等
SINET利⽤推進室 （平⽇10︓00〜17︓00）
E-mail︓
support@sinet.ad.jp© 2021 National Institute of Informatics

48