参 考積

算 （例）フラットソーイング工法

2024.07

目 次
1

2

3

はじめに
1.1

この資料の目的 ··················································································

1

1.2

項目番号の表記 ··················································································

1

積算の進め方の具体例（舗装版・床版）
2.1

１台当たり施工可能数量の算出 ·····························································

2

2.2

日当たり施工台数の設定 ······································································

3

2.3

日当たり施工可能数量の算出 ································································

3

2.4

労務・機械編成を選ぶ ·········································································

3

2.5

ブレード消耗率の算出 ·········································································

42.6

ブレード消耗量の算出 ·········································································

42.7

消耗品・消耗工具等の計上 ···································································

52.8

動力・用水の計上 ···············································································

52.9

代価表への記入 ··················································································

6

2.10

単価（1m 当たり）を求める ·································································

7

2.11

さまざまな現場条件の計算例 ································································

8

積算の進め方の具体例（目地切り）
3.1

１台当たり施工可能数量の算出 ····························································· 14

3.2

日当たり施工台数の設定 ······································································ 15

3.3

日当たり施工可能数量の算出 ································································ 15

3.4

労務・機械編成を選ぶ ········································································· 15

3.5ブレード消耗率の算出 ········································································· 16

3.6ブレード消耗量の算出 ········································································· 16

3.7

消耗品・消耗工具等の計上 ··································································· 163.8動力・用水の計上 ··············································································· 16

3.9

代価表への記入 ·················································································· 183.10単価（1m 当たり）を求める ································································· 19

3.11

さまざまな現場条件の計算例 ································································ 20

1【はじめに】
1.1 【この資料の目的】
この資料は、「施工計画の手引：フラットソーイング工法（第 25 版）」（編集・発行：一般社
団法人 日本コンクリート切断穿孔業協会）をもとに、フラットソーイング工法の積算例を具体的に示したものである。

1.2 【項目番号の表記】
混乱を防ぐため、引用する項目番号については次のように表記されている。
1.2.1 この資料から引用するとき ························ ○○項
1.2.2 「施工計画の手引」から引用するとき ········· 手引○○項-1-

2【積算の進め方の具体例（舗装版・床版）】
2.1 【１台当たり施工可能数量の算出】 ··········· 105.69m／台
2.1.1 【想定した現場条件】
ここでは、典型的な舗装切断工事として次のような現場条件を想定した。
2.1.1.1【１日施工可能時間】 ················ ７時間（昼間）2.1.1.2【切断深さ】 ···························· 350mm

2.1.1.3【作業帯の設置】 ······················ 必要

2.1.1.4【被切断物】 ···························· アスファルト

2.1.1.5【ライン引き】 ························· 必要

2.1.1.6【吊りながら切断】 ··················· 不要

2.1.1.7【移動時間】 ···························· 切断 40m ごとに１回

2.1.1.8【一回で切れる平均距離】 ·········· 4m

2.1.1.9【鉄筋の有無】 ························· 無筋

2.1.1.10 【施工時間帯】 ························· 昼間
2.1.1.11 【バキューム作業の要否】 ·········· バキューム使用
2.1.1.12 【勾配の有無】 ························· なし
2.1.1.13 【日当たり計画施工量】 ············· 不明
2.1.1.14 【換気の必要性】 ······················ なし（屋外作業）
2.1.1.15 【水洗いの必要性】 ··················· あり

2.1.2 【１台当たり施工可能数量の算出】 ············ 105.69m／台（再掲）
１台の機械が１日で施工できる数量は、手引 5.1.4 項に示された方法で計算するが、これを計算するためには、あらかじめ４つの値（１日施工可能時間、1m 当たりの準備時間、1m 当たりの切断時間、1m 当たりの片付時間）が明らかになっていなければならない。この４つの値を下記の要領で拾い集めれば、冒頭の計算結果（105.69m／台）が導き出せる。
2.1.2.1【１日施工可能時間】 ······················ 420 分（７時間）
これは施工条件として、初めに設定したもの。

2.1.2.2【1m 当たりの準備時間】 ················· 0.775 分設定された施工条件を手引 5.1.5.1.1～5.1.5.1.6 項にあてはめると、準１・・・9 分、
準２・・・5 分、準３・・・5 分、準４･･･0 分、準５・・・2 分、準６･･･1 分となるので、手引 5.1.5.1 項の数式により、｛（9＋5＋5＋2）÷40｝＋（1÷4）＋0＝0.775 となる。

-2-

2.1.2.3【1m 当たりの切断時間】 ················· 2.849 分設定された施工条件を手引 5.1.5.2.1～5.1.5.2.7 項にあてはめると、切１・・・
0.39m、切２・・・1、切３・・・1、切４・・・1、切５・・・0.9、切６・・・1、
切７・・・1 となるので、手引 5.1.5.2 項の数式により、
1÷（0.39×1×1×1×0.9×1×1）≒2.849 となる。

2.1.2.4【1m 当たりの片付時間】 ················· 0.35 分設定された施工条件を手引 5.1.5.3.1～5.1.5.3.2 項にあてはめると、片１・・・10 分、
片２・・・4 分となるので、手引 5.1.5.3 項の数式により、（10＋4÷40＝0.35 となる。

2.1.2.5【計算結果】 ·································· 105.69ｍ／台（再掲）
これまでに算出した４つの指標を、手引 5.1.4 項の数式に代入すると、420÷（0.775＋2.849＋0.35）≒105.69 となる。

2.2 【日当たり施工台数の設定】 ···················· １台
2.2.1 【日当たり計画施工量】
2.1.2.5 項で「１台当たり施工可能数量」が 105.69m と計算できたので、本来であれば、その数値をもとに、必要な台数と人員を配置することになる（たとえば「日当たり計画施工量」が 210m なら、フラットソーを約２台配置すればよいことになる）。ただし今回は「日当たり計画施工量」が不明であるため、下記の基準にしたがう。
2.2.2 【日当たり計画施工量が不明の場合】 ········· １台
今回は「日当たり計画施工量」が不明であるため、手引 4.1②の説明にしたがって、１台のみを計上する。

2.3 【日当たり施工可能数量の算出】 ·············· 105.69m／日
2.3.1 【施工数量×台数】 ································· 105.69m／日（再掲）
今回は、2.2.2 項で「日当たり施工台数」を１台としたので、105.69×1＝105.69 となる。

2.4 【労務・機械編成を選ぶ】································· 世話役、特殊作業員、普通作業員、専用トラック、機械
2.4.1 【世話役の編成】 ···································· 世話役０人
今回は、2.2.2 項で施工台数を１台としたため、手引 4.5.1 項の表により、世話役は不要となる。
-3-

2.4.2 【特殊作業員の編成】 ······························ 特殊作業員を１人
今回は、2.2.2 項で施工台数を１台としたため、手引き 4.5.1 項の表により、特殊作業員を１人計上する。
2.4.3【普通作業員の編成】 ···························· 普通作業員０人
今回は、2.2.2 項で施工台数を１台としたため、手引 4.5.1 項の表により、普通作業員は不要となる。

2.4.4 【車両の編成】 ······································· 専用トラックを１台
今回は、2.2.2 項で施工台数を１台としたため、手引 4.5.1 項の表により、専用トラックを１台計上する。
2.4.5 【機械の選択】 ······································· 深さ 400mm までの機械を１台
今回は、2.1.1.2 項で 350mm の切断を行うことになっているので、手引 4.5.2 項の表により、400mm までの機械を１台計上する。

2.5 【ブレード消耗率の算出】 ······················· 1.053
2.5.1 【ブレード消耗率】 ································· 1.053
今回の現場では、耗１・・・1、耗２・・・1、耗３・・・0.95、耗４・・・1 となるので、手引 5.3.1 項の数式により、
1÷（1×1×0.95×1）≒1.053 となる。

2.6 【ブレード消耗量の算出】 ············ 18 吋 0.479 枚、26 吋 0.479 枚、34 吋 0.512 枚
2.6.1 【基本消耗量】 ··························· 18 吋 0.0043 枚、26 吋 0.0043 枚、34 吋 0.0046 枚
今回は深さ 350mm を切るので、手引 5.3.3 項の表より、18 吋、26 吋、34 吋の合計３種
類のブレードを使う。この３種類の基本消耗量は同表の「深さ 350mm」の行に示されている通り、1m 当たりそれぞれ 0.0043 枚、0.0043 枚、0.0046 枚である。
2.6.2 【消耗量の算出】 ························ 基本消耗量×１日可能施工数量×ブレード消耗率
手引 5.3.2 項の数式により、この現場で実際に消耗するブレード量は、18 吋で、0.0043×105.69×1.053≒0.479（枚／日）
26 吋で、0.0043×105.69×1.053≒0.479（枚／日）
34 吋で、0.0046×105.69×1.053≒0.512（枚／日）となる。なお、「一日可能施工数量」には、すでに 2.3 項で算出した数値を使う。

-4-

2.7 【消耗品・消耗工具等の計上】 ················· 消耗工具等１セット
2.7.1 【消耗品・消耗工具等】 ··························· １セット
今回の施工量は、１台施工なので、手引 4.6 項により、消耗工具を１セット計上する

2.8 【動力・用水の計上】 ············· 機械用 47.6 ㍑、車用・・・19.866 ㍑、水 1,469 ㍑
2.8.1 【フラットソーの燃料】 ··························· ガソリン 47.6 リットル
この現場では、2.1.1.1 項で 1 日の施工可能時間を７時間と設定しており、かつフラットソ
ーは 2.2.2 項および 2.4.5 項で「400mm までの機械を１台」と決めたので、手引 4.7.1 項の計算式により、
6.8×7×1＝47.6 となる。
2.8.2 【専用トラックの燃料】 ··························· 軽油 19.866 リットル
今回は、2.4.4 項で専用トラックを１台計上したので、手引 4.7.2 項に従って軽油を計上する。
4.2 リットル×4.73 時間×1 台＝19.866
2.8.3 【水道水】 ············································· 1,204＋265＝1,469 リットル
2.8.3.1【切断用】この現場では、2.1.2.5 項の計算により、1m 当たりの総作業時間が 3.974
分（0.775＋2.849＋0.35）、このうち切断作業に占める時間は 2.1.2.3 項により、2.849 分と判明している。すなわち総作業時間に占める切断時間の割合は約 71.7％である。１日の施工可能時間は 420 分なので、１日の切断時間の総計は、420 分×0.717＝301 分となる。
この 301 分を、手引き 4.7.3.1 項の式に代入して、
301×1×4＝1,204 リットル となる。

2.8.3.2【水洗い用】この現場では、前項同様に 2.1.2.5 項の計算により、1m 当たりの総作
業時間が 3.974 分（0.775＋2.849＋0.35）、そのうち水洗いに占める時間は 2.1.2.4
項により 0.25 分であることが判明している（水洗いは片１のみなので、10÷40＝0.25）。すなわち総作業時間に占める水洗い時間の割合は、約 6.3％である。１日の施工可能時間は 420 分なので、１日の水洗い時間の総計は、420 分×0.063≒26.5 分となる。
この 26.5 分を、手引 4.7.3.2 項の数式に代入して、26.5×1×10＝265 リットル が求められる。

-5-

2.9 【代価表への記入】
2.9.1 【数量の記入】
これまでに算出された数量を、手引 4.2 項の代価表に記入する。

大分類

小分類

数量

単位

単価

金額

備考

1 労務費

世話役

0

人／日

2

特殊作業員

1

人／日

3

普通作業員

0

人／日

4 機械損料

フラットソー

1台／日

5 車両損料

専用トラック

1

台／日

6 材料費

ブレード（ステップ１）

0.479

枚／日

18吋

7

ブレード（ステップ２）

0.479

枚／日

26吋

8

ブレード（ステップ３）

0.512

枚／日

34吋

9

ブレード（ステップ４）

枚／日

10

ブレード（ステップ５）

枚／日

11

ブレード（ステップ６）

枚／日

12

ブレード（ステップ７）

枚／日

13

ブレード（ステップ８）枚／日

14 消耗品費

消耗工具等

1

セット

16 動力（燃料）フラットソー用

47.6

リットル

ガソリン

17

専用トラック用

19.866

リットル

軽油

19 用水

切断用

1,204

リットル

水道水

20

洗浄用

265

リットル

水道水

15

18

21
22 小計

円／105.69ｍ

23 １ｍ当たり単価

円／ｍ

-6-

2.9.2 【単価の記入】
数量の右側に単価を記入する。
2.9.2.1【単価の出典】
それぞれの単価の根拠は、右列の「備考」欄に記されている。

大分類

小分類

数量

単位

単価

金額

備考

1 労務費

世話役

0

人／日

31,000

2

特殊作業員

1

人／日

28,30028,300

〃

3

普通作業員

0

人／日

25,4000〃4 機械損料

フラットソー1

台／日

20,00020,000 手引6.3のNo2

5 車両損料

専用トラック

1

台／日

7,080

7,080 手引6.3のNo6

6 材料費ブレード（ステップ１）

0.479

枚／日

66,40031,806 手引6.1の表

7ブレード（ステップ２）

0.479

枚／日

100,000

47,900〃8ブレード（ステップ３）

0.512

枚／日

147,000

75,264〃9ブレード（ステップ４）

枚／日

10

ブレード（ステップ５）

枚／日

11

ブレード（ステップ６）

枚／日

12

ブレード（ステップ７）

枚／日

13

ブレード（ステップ８）枚／日

14 消耗品費

消耗工具等

1

セット

3,533

3,533 手引6.2の表

16 動力（燃料）フラットソー用

47.6

リットル

150

7,140 ガソリン時価17

専用トラック用

19.614リットル

130

2,550 軽油時価

19 用水

切断用

1,204

リットル

0.2

241 水道水時価

20

洗浄用

265

リットル

0.2

53

0 R6東京単価

15

18
〃

21
22 小計

223,867 円／105.69ｍ

23 １ｍ当たり単価

2,118 円／ｍ

2.10 【単価（１ｍ当たり）を求める】 ········ 2,118 円／m
2.10.1 【今回の結果】 ································· 223,867 円÷105.69m≒2,118 円／m
代価表の 23 行目で計算する 1m 当たり単価は、22 行目の小計金額を 105.69m で割れば算出できる（今回の現場の１日施工可能数量は 105.69m と算出されていたので）。この場
合は、1m 当たり 2,118 円となる。
2.10.2 【その他の深さ、材質の計算単価】
上記では深さ 350mm のアスファルトを前提に計算したが、この施工条件で上記以外の深さ、材質についての試算結果は、次項に一覧表を提示している。

-7-

2.11 【さまざまな現場条件の計算例】
2.11.1 【前述のモデルと同じ条件】
まず、前述のモデルと同じ現場条件で、深さを変化させてみた結果である。
2.11.1.1 【１日施工可能時間】 ················ ７時間（昼間）2.11.1.2 【作業帯の設置】 ······················ 必要
2.11.1.3 【被切断物】 ···························· アスファルト
2.11.1.4 【規制帯の設置】 ······················ 施工者が担当
2.11.1.5 【ライン引き】 ························· 必要
2.11.1.6 【吊りながら切断】 ··················· 不要
2.11.1.7 【移動時間】 ···························· 切断 40m ごとに１回
2.11.1.8 【一回で切れる平均距離】 ·········· 4m
2.11.1.9 【鉄筋の有無】 ························· 無筋
2.11.1.10 【施工時間帯】 ························· 昼間
2.11.1.11 【バキューム作業の要否】 ·········· バキューム使用
2.11.1.12 【勾配の有無】 ························· なし
2.11.1.13 【換気の必要性】 ······················ なし（屋外作業）
2.11.1.14 【水洗いの必要性】 ··················· あり

2.11.2 【管路のような長距離切断】
ここでは一般的な管路の切断をとりあげる。
2.11.2.1 【１日施工可能時間】 ················ 7 時間（昼間）2.11.2.2 【作業帯の設置】 ······················ 必要
2.11.2.3 【被切断物】 ···························· アスファルト
2.11.2.4 【規制帯の設置】 ······················ 施工者が担当
2.11.2.5 【ライン引き】 ························· 必要
2.11.2.6 【吊りながら切断】 ··················· 不要
2.11.2.7 【移動時間】 ···························· 切断 80m ごとに１回
2.11.2.8 【一回で切れる平均距離】 ·········· 20m
2.11.2.9 【鉄筋の有無】 ························· 無筋
2.11.2.10 【施工時間帯】 ························· 昼間
2.11.2.11 【バキューム作業の要否】 ·········· バキューム使用
2.11.2.12 【勾配の有無】 ························· なし
2.11.2.13 【換気の必要性】 ······················ なし（屋外作業）
2.11.2.14 【水洗いの必要性】 ··················· あり

-8-

試算単価

深さ

2.11.1の例

予想施工量
2.11.2の例

2.11.1の例

2.11.2の例

50㎜

¥269

¥208

335.2m/日

485.0m/日

100㎜

¥413

¥352

274.3m/日

367.1m/日

150㎜

¥600

¥539

220.9m/日

277.4m/日

200㎜

¥848

¥781

172.2m/日

208.5m/日

250㎜¥1,211¥1,144144.7m/日

169.6m/日

300㎜¥1,565¥1,492

122.1m/日

141.0m/日

350㎜¥2,118¥2,041105.7m/日

119.6m/日

400㎜¥2,639¥2,55391.0m/日

102.6m/日

450㎜¥3,452¥3,36380.5m/日

89.5m/日

500㎜¥4,302¥4,20469.9m/日

77.5m/日

550㎜¥6,030¥5,93063.0m/日

69.1m/日

600㎜¥6,937¥6,81554.4m/日59.6m/日

650㎜¥9,756¥9,62746.9m/日

50.7m/日

700㎜¥10,726¥10,58640.9m/日

44.2m/日

750㎜¥15,223¥15,10235.5m/日

38.0m/日

800㎜¥16,189¥16,03432.3m/日34.5m/日¥18,000¥16,000600m

試算単価 2.11.1の例

試算単価 2.11.2の例

予想施工量 2.11.1の例

予想施工量 2.11.2の例

500m¥14,000¥12,000

400m¥10,000
300m¥8,000¥6,000200m¥4,000100m¥2,000¥00m
50㎜ 100㎜ 150㎜ 200㎜ 250㎜ 300㎜ 350㎜ 400㎜ 450㎜ 500㎜ 550㎜ 600㎜ 650㎜ 700㎜ 750㎜ 800㎜

-9-

2.11.3 【舗装版コンクリートの例】
これは 2.11.1 項と似た形の現場で舗装版コンクリートを切断した場合の結果である。
2.11.3.1 【１日施工可能時間】 ················ ７時間（昼間）2.11.3.2 【作業帯の設置】 ······················ 必要
2.11.3.3 【被切断物】 ···························· 舗装版コンクリート
2.11.3.4 【規制帯の設置】 ······················ 施工者が担当
2.11.3.5 【ライン引き】 ························· 必要
2.11.3.6 【吊りながら切断】 ··················· 不要
2.11.3.7 【移動時間】 ···························· 切断 40m ごとに１回
2.11.3.8 【一回で切れる平均距離】 ·········· 4m
2.11.3.9 【鉄筋の有無】 ························· 舗装版用配筋
2.11.3.10 【施工時間帯】 ························· 昼間
2.11.3.11 【バキューム作業の要否】 ·········· バキューム使用
2.11.3.12 【勾配の有無】 ························· なし
2.11.3.13 【換気の必要性】 ······················ なし（屋外作業）
2.11.3.14 【水洗いの必要性】 ··················· あり

2.11.4 【管路のような長距離切断の例】
これは 2.11.2 項と似た形の現場で舗装版コンクリートを切断した場合の結果である。
2.11.4.1 【１日施工可能時間】 ················ ７時間（昼間）2.11.4.2 【作業帯の設置】 ······················ 必要
2.11.4.3 【被切断物】 ···························· 舗装版コンクリート
2.11.4.4 【規制帯の設置】 ······················ 施工者が担当
2.11.4.5 【ライン引き】 ························· 必要
2.11.4.6 【吊りながら切断】 ··················· 不要
2.11.4.7 【移動時間】 ···························· 切断 80m ごとに１回
2.11.4.8 【一回で切れる平均距離】 ·········· 20m
2.11.4.9 【鉄筋の有無】 ························· 舗装版用配筋
2.11.4.10 【施工時間帯】 ························· 昼間
2.11.4.11 【バキューム作業の要否】 ·········· バキューム使用
2.11.4.12 【勾配の有無】 ························· なし
2.11.4.13 【換気の必要性】 ······················ なし（屋外作業）
2.11.4.14 【水洗いの必要性】 ··················· あり- 10 -

試算単価

深さ

2.11.3の例

予想施工量
2.11.4の例

2.11.3の例

2.11.4の例

50㎜

¥575

¥514

227.9m/日

288.5m/日

100㎜¥1,072¥1,012154.9m/日

180.7m/日

150㎜¥1,814¥1,753108.7m/日

120.8m/日

200㎜¥2,526¥2,45977.8m/日84.5m/日

250㎜¥3,568¥3,50261.5m/日65.6m/日

300㎜¥4,529¥4,45650.2m/日

53.1m/日

350㎜¥6,066¥5,99341.8m/日

43.8m/日

400㎜¥7,408¥7,32435.7m/日

37.3m/日

450㎜¥9,663¥9,57130.9m/日

32.1m/日

500㎜¥11,849¥11,755

26.5m/日

27.5m/日

550㎜¥16,432¥16,34023.3m/日

24.1m/日

600㎜¥18,720¥18,63220.2m/日

20.9m/日

650㎜¥25,916¥25,75916.9m/日

17.4m/日

700㎜¥28,459¥28,35414.6m/日

15.0m/日

750㎜¥38,838¥38,680

12.7m/日

13.0m/日

800㎜¥41,389¥41,078

11.5m/日

11.8m/日¥45,000¥40,000350m

試算単価 2.11.3の例

試算単価 2.11.4の例

予想施工量 2.11.3の例

予想施工量 2.11.4の例

300m¥35,000

250m¥30,000¥25,000

200m¥20,000

150m¥15,000
100m¥10,000

50m¥5,000¥00m
50㎜ 100㎜ 150㎜ 200㎜ 250㎜ 300㎜ 350㎜ 400㎜ 450㎜ 500㎜ 550㎜ 600㎜ 650㎜ 700㎜ 750㎜ 800㎜

- 11 -

2.11.5 【床版コンクリートの例･･･吊りながら切断】
これはブロックを吊りながら切断する現場の条件を仮定して試算した結果である。
2.11.5.1 【１日施工可能時間】 ················ ７時間（昼間）2.11.5.2 【作業帯の設置】 ······················ 必要
2.11.5.3 【被切断物】 ···························· 床版コンクリート
2.11.5.4 【規制帯の設置】 ······················ 監督会社が担当
2.11.5.5 【ライン引き】 ························· 必要
2.11.5.6 【吊りながら切断】 ··················· 必要（玉掛待機時間 24 分）
2.11.5.7 【移動時間】 ···························· 切断 8m ごとに１回
2.11.5.8 【一回で切れる平均距離】 ·········· 2m
2.11.5.9 【鉄筋の有無】 ························· 床版用配筋
2.11.5.10 【施工時間帯】 ························· 昼間
2.11.5.11 【バキューム作業の要否】 ·········· バキューム使用
2.11.5.12 【勾配の有無】 ························· なし
2.11.5.13 【換気の必要性】 ······················ なし（屋外作業）
2.11.5.14 【水洗いの必要性】 ··················· あり

2.11.6 【床版コンクリートの例・・・先行切断が可能】
これは支保工がある直線現場を想定して試算した結果である。
2.11.6.1 【１日施工可能時間】 ················ ７時間（昼間）2.11.6.2 【作業帯の設置】 ······················ 必要
2.11.6.3 【被切断物】 ···························· 床版コンクリート
2.11.6.4 【規制帯の設置】 ······················ 監督会社が担当
2.11.6.5 【ライン引き】 ························· 必要
2.11.6.6 【吊りながら切断】 ··················· 不要
2.11.6.7 【移動時間】 ···························· 切断 60m ごとに１回
2.11.6.8 【一回で切れる平均距離】 ·········· 12m
2.11.6.9 【鉄筋の有無】 ························· 床版用配筋
2.11.6.10 【施工時間帯】 ························· 昼間
2.11.6.11 【バキューム作業の要否】 ·········· バキューム使用
2.11.6.12 【勾配の有無】 ························· なし
2.11.6.13 【換気の必要性】 ······················ なし（屋外作業）
2.11.6.14 【水洗いの必要性】 ··················· あり- 12 -

深さ

試算単価
2.11.5の例

予想施工量
2.11.6の例

2.11.5の例

2.11.6の例

50㎜¥2,968¥2,25764.5m/日211.2m/日

100㎜¥4,467¥3,75653.1m/日124.3m/日

150㎜¥7,360¥6,64943.1m/日

80.3m/日

200㎜¥9,784¥9,01933.8m/日

55.3m/日

250㎜¥13,599¥12,83928.5m/日

42.4m/日

300㎜¥16,744¥15,93124.0m/日

34.1m/日

350㎜¥21,808¥20,956

20.8m/日

28.0m/日

400㎜¥25,553¥24,62417.9m/日

23.7m/日

450㎜¥32,230¥31,29615.9m/日

20.2m/日

500㎜¥37,852¥36,804

13.8m/日

17.4m/日

550㎜¥50,575¥49,49012.6m/日

15.5m/日

600㎜¥56,555¥55,33110.7m/日

13.0m/日

650㎜¥75,436¥74,104

9.3m/日11.1m/日

700㎜¥81,899¥80,4358.0m/日9.4m/日

750㎜¥110,200¥108,700

7.1m/日8.2m/日800㎜¥116,418¥114,603

6.4m/日7.4m/日¥140,000¥120,000

250m

試算単価 2.11.5の例

試算単価 2.11.6の例

予想施工量 2.11.5の例

予想施工量 2.11.6の例
200m¥100,000
150m¥80,000¥60,000

100m¥40,000
50m¥20,000¥00m
50㎜ 100㎜ 150㎜ 200㎜ 250㎜ 300㎜ 350㎜ 400㎜ 450㎜ 500㎜ 550㎜ 600㎜ 650㎜ 700㎜ 750㎜ 800㎜

- 13 -

3【積算の進め方の具体例（目地切り）】
3.1 【１台当たり施工可能数量の算出】 ····· 150.48m／台
3.1.1 【想定した現場条件】
ここでは、典型的な目地切り工事として次のような現場条件を想定した。
3.1.1.1【１日施工可能時間】 ················ ７時間（昼間）3.1.1.2【目地の幅】 ···························· 8mm

3.1.1.3【目地の深さ】 ························· 30mm

3.1.1.4【墨打ち】 ······························· 墨打ち作業を施工者が行う

3.1.1.5【移動時間】 ···························· 切断 27m ごとに１回

3.1.1.6【一回で切れる平均距離】 ·········· 3m

3.1.1.7【施工時間帯】 ························· 昼間

3.1.1.8【バキューム作業の要否】 ·········· バキューム使用

3.1.1.9【勾配の有無】 ························· なし

3.1.1.10 【日当たり計画施工量】 ············· 不明
3.1.1.11 【換気の必要性】 ······················ なし（屋外作業）
3.1.1.12 【水洗いの必要性】 ··················· あり

3.1.2 【１台当たり施工可能数量の算出】 ············ 150.48m／台（再掲）
１台の機械が１日で施工できる数量は、手引 5.2.4 項に示された方法で計算するが、これを計算するためには、あらかじめ４つの値（１日施工可能時間、1m 当たりの準備時間、1m 当たりの切断時間、1m 当たりの片付時間）が明らかになっていなければならない。この４つの値を下記の要領で拾い集めれば、冒頭の計算結果（150.48m／台）が導き出せる。
3.1.2.1【１日施工可能時間】 ······················ 420 分（７時間）
これは施工条件として、初めに設定したもの。

3.1.2.2【1m 当たりの準備時間】 ················· 0.81 分設定された施工条件を手引 5.2.5.1.1～5.2.5.1.2 項にあてはめると、準１・・・13 分、
準２・・・1 分となるので、手引 5.2.5.1 項の数式により、（13÷27）＋（1÷3）＝0.81 となる。

3.1.2.3【1m 当たりの切断時間】 ················· 1.5 分設定された施工条件を手引 5.2.5.2.1～5.2.5.2.4 項にあてはめると、切１・・・1.2
分、切２・・・0.8、切３・・・1、切４・・・1 となるので、手引 5.2.5.2 項の数式により、1.2÷（0.8×1×1）＝1.5 となる。

3.1.2.4【1m 当たりの片付時間】 ················· 0.481 分- 14 -

設定された施工条件を手引 5.2.5.3.1～5.2.5.3.2 項にあてはめると、片１・・・10 分、
片２・・・3 分となるので、手引 5.2.5.3 項の数式により、（10＋3）÷27＝0.481 となる。
3.1.2.5【計算結果】 ·································· 150.48m／台（再掲）
これまでに算出した４つの指標を、手引 5.2.4 項の数式に代入すると、420÷（0.81＋1.5＋0.481）≒150.48 となる。

3.2 【日当たり施工台数の設定】 ···················· １台
3.2.1 【日当たり計画施工量】
3.1.2.5 項で「１台当たり施工可能数量」が 150.48m と計算できたので、本来であれば、その数値をもとに、必要な台数と人員を配置することになる（たとえば「日当たり計画施工量」が 300m なら、フラットソーを約２台配置すればよいことになる）。ただし今回は「日当たり計画施工量」が不明であるため、下記の基準にしたがう。
3.2.2 【日当たり計画施工量が不明の場合】 ········· １台
今回は「日当たり計画施工量」が不明であるため、手引 4.1②の注釈にしたがって、1 台のみを計上する。

3.3 【日当たり施工可能数量の算出】 ·············· 150.48m／日
3.3.1 【施工数量×台数】 ································· 150.48m／日（再掲）
今回は、3.2.2 項で「日当たり施工台数」を１台としたので、150.48×1＝150.48 となる。

3.4 【労務・機械編成を選ぶ】································· 世話役、特殊作業員、普通作業員、専用トラック、機械
3.4.1 【世話役の編成】 ···································· 世話役０人
今回は、3.2.2 項で施工台数を１台としたため、手引 4.5.1 項の表により、世話役は不要となる。
3.4.2 【特殊作業員の編成】 ······························ 特殊作業員を１人
今回は、3.2.2 項で施工台数を１台としたため、手引き 4.5.1 項の表により、特殊作業員を１人計上する。
3.4.3 【普通作業員の編成】 ······························ 普通作業員０人
今回は、3.2.2 項で施工台数を１台としたため、手引 4.5.1 項の表により、普通作業員は不要となる。

- 15 -

3.4.4 【車両の編成】 ······································· 専用トラックを１台
今回は、3.2.2 項で施工台数を１台としたため、手引 4.5.1 項の表により、専用トラックを１台計上する。
3.4.5 【機械の選択】 ······································· 深さ 300mm までの機械を１台
今回は、3.1.1.3 項で 30mm の深さを切ることになっているので、手引 4.5.2 項の表により、300mm までの機械を１台計上する。

3.5 【ブレード消耗率の算出】 ······················· 2.105
3.5.1 【ブレード消耗率】 ································· 2.105
今回の現場では、耗１・・・0.95、耗２・・・1、耗３・・・2、となるので、手引 5.3.1
項の数式により、
2÷（0.95×1）＝2.105 となる。

3.6 【ブレード消耗量の算出】 ······················· 4mm 刃の 12 吋を 1.419 枚
3.6.1 【基本消耗量】 ······································· 12 吋が 0.00448 枚
今回は深さ 30mm を切るので、手引 5.4.2.1 項の表より、12 吋のブレードを使う。この基
本消耗量は同表に示されている通り、１枚当たり 6.7 ㎡なので、30mm の深さを切るときの消耗量は0.03m÷6.7 ㎡ ≒ 0.00448 枚／m となる。
3.6.2 【消耗量の算出】 ··························· 基本消耗量×１日可能施工数量×ブレード消耗率
手引 5.4.2 項の数式により、この現場で実際に消耗するブレード量は、0.00448×150.48×2.105＝1.419（枚／日）となる。4mm 幅の刃を２枚重ねているために、消耗が多くなっている。なお、「一日可能施工数量」には、すでに 3.3 項で算出した数値を使う。

3.7 【消耗品・消耗工具等の計上】 ················· 消耗工具等１セット
3.7.1 【消耗品・消耗工具等】 ··························· １セット
今回の施工量は、１台施工なので、手引 4.6 項により、消耗工具を１セット計上する。

3.8 【動力・用水の計上】 ····················· 機械用 37.8 ㍑、車用 19.866 ㍑、水 1,463 ㍑
3.8.1 【フラットソーの燃料】 ··························· ガソリン 37.8 リットル
この現場では、3.1.1.1 項で１日の施工可能時間を７時間と設定しており、かつフラットソ- 16 -

ーは 3.2.2 項および 3.4.5 項で「300mm までの機械を１台」と決めたので、手引 4.7.1 項の計算式により、
5.4×7×1＝37.8 となる。
3.8.2 【専用トラックの燃料】 ··························· 軽油 21.758 リットル
今回は、2.4.4 項で専用トラックを１台計上したので、手引 4.7.2 項に従って軽油を計上する。
4.2 リットル×4.73 時間×1 台＝19.866 となる。
3.8.3 【水道水】 ············································· 904＋559＝1,463 リットル
3.8.3.1【切断用】この現場では、3.1.2.5 項の計算により、1m 当たりの総作業時間が 2.791
分（0.81＋1.5＋0.481）、このうち切断作業に占める時間は 3.1.2.3 項により、1.5分と判明している。すなわち総作業時間に占める切断時間の割合は約 53.7％である。
１日の施工可能時間は 420 分なので、１日の切断時間の総計は、420 分×53.7％≒226 分となる。
この 226 分を、手引き 4.7.3.1 の式に代入して、
226×1×4＝904 リットル となる。

3.8.3.2【水洗い用】この現場では、3.1.2.5 項の計算により、1m 当たりの総作業時間が2.791 分（0.81＋1.5＋0.481）、そのうち水洗いに占める時間は 3.1.2.4 項により0.37 分であることが判明している（水洗いは片１のみなので、10÷27＝0.37）。す
なわち総作業時間に占める水洗い時間の割合は、約 13.3％である。１日の施工可能
時間は 420 分なので、１日の水洗い時間の総計は、420 分×13.3％≒55.9 分となる。
この 55.9 分を、手引 4.7.3.2 項の数式に代入して、55.9×1×10＝559 リットル が求められる。

- 17 -

3.9 【代価表への記入】
3.9.1 【数量の記入】
これまでに算出された数量を、手引 4.2 項の代価表に記入する。
大分類

小分類

数量

単位

単価

金額

備考

1 労務費

世話役

0

人／日

2

特殊作業員

1

人／日

3

普通作業員

0

人／日

4 機械損料

フラットソー

1台／日

5 車両損料

専用トラック

1

台／日

6 材料費

ブレード

1.419

枚／日

7 消耗品費

消耗工具等

1

セット

9 動力（燃料）フラットソー用

37.8

リットル

ガソリン

10

専用トラック用

19.866リットル

軽油

12吋4㎜刃

8

11
12 用水

切断用

904

リットル

13

洗浄用

559

リットル

14
15 小計

円／150.48ｍ

16 １ｍ当たり単価円／ｍ- 18 -

3.9.2 【単価の記入】
数量の右側に単価を記入する。
3.9.2.1【単価の出典】
それぞれの単価の根拠は、右列の「備考」欄に記されている。

大分類

小分類

数量

単位

単価

金額

備考

1 労務費

世話役

0

人／日

31,000

2

特殊作業員

1

人／日

28,30028,300

〃

3

普通作業員

0

人／日

25,4000〃4 機械損料

フラットソー1

台／日

18,80018,800 手引6.3のNo1

5 車両損料

専用トラック

1

台／日

7,080

7,080 手引6.3のNo6

6 材料費

ブレード

1.419

枚／日

43,20061,301 手引6.1.3の表

7 消耗品費

消耗工具等

1

セット

3,533

3,533 手引6.2の表

9 動力（燃料）フラットソー用

37.8

リットル

150

5,670 ガソリン時価10

専用トラック用

19.614リットル

130

2,550 軽油時価

0 R5東京単価

8

11
12 用水

切断用

904

リットル

0.2

181 上水道時価

13

洗浄用

559

リットル

0.2

112

〃

14
15 小計

127,527 円／150.48ｍ

16 １ｍ当たり単価

847 円／ｍ

3.10 【単価（１ｍ当たり）を求める】 ········ 847 円／m
3.10.1 【今回の結果】 ································· 127,527 円÷150.48m≒847 円／m
代価表の 16 行目で計算する 1m 当たり単価は、15 行目の小計金額を 150.48m で割れば算出できる（今回の現場の１日施工可能数量は 150.48m と算出されていたので）。この場
合は、1m 当たり 847 円となる。
3.10.2 【その他の幅、深さの計算単価】
上記では幅 8mm、深さ 3mm の仕様で計算したが、この施工条件で上記以外の幅、深さについての試算結果は、次項に一覧表を提示している。

- 19 -

3.11 【さまざまな現場条件の計算例】
3.11.1 【その他の幅と深さ】
ここでは、前項と同じ現場条件で、幅と深さを変更した場合の計算結果を示す。
3.11.1.1 【１日施工可能時間】 ················ ７時間（昼間）3.11.1.2 【墨打ち】 ······························· 墨打ち作業を施工者が行う
3.11.1.3 【移動時間】 ···························· 切断 27m ごとに１回
3.11.1.4 【一回で切れる平均距離】 ·········· 3m
3.11.1.5 【施工時間帯】 ························· 昼間
3.11.1.6 【バキューム作業の要否】 ·········· バキューム使用
3.11.1.7 【勾配の有無】 ························· なし
3.11.1.8 【日当たり計画施工量】 ············· 不明
3.11.1.9 【換気の必要性】 ······················ なし（屋外作業）
3.11.1.10 【水洗いの必要性】 ··················· あり- 20 -

3.11.1の想定施工量
幅
3㎜

4㎜

5㎜

6㎜

8㎜

9㎜

10㎜

30㎜ 226.6m/日 205.8m/日 188.5m/日 173.8m/日 150.5m/日 141.0m/日 132.7m/日
40㎜ 205.8m/日 183.3m/日 165.3m/日 150.5m/日 127.6m/日 118.6m/日 110.8m/日

深さ

50㎜ 188.5m/日 165.3m/日 147.2m/日 132.7m/日 110.8m/日 102.4m/日

95.1m/日

60㎜ 173.8m/日 150.5m/日 132.7m/日 118.6m/日

97.9m/日

90.0m/日

83.3m/日

70㎜ 161.3m/日 138.1m/日 120.7m/日 107.3m/日

87.7m/日

80.3m/日

74.1m/日

80㎜ 150.5m/日 127.6m/日 110.8m/日

97.9m/日

79.4m/日

72.5m/日

66.8m/日

90㎜ 141.0m/日 118.6m/日 102.4m/日

90.0m/日

72.5m/日66.1m/日

60.7m/日

100㎜ 132.7m/日 110.8m/日

95.1m/日

83.3m/日

66.8m/日

60.7m/日55.7m/日

110㎜ 125.2m/日 103.9m/日

88.8m/日

77.6m/日

61.9m/日

56.2m/日

51.4m/日

120㎜ 118.6m/日

97.9m/日

83.3m/日

72.5m/日

57.6m/日

52.2m/日47.8m/日

130㎜ 112.7m/日

92.5m/日

78.5m/日68.1m/日

53.9m/日

48.8m/日

44.6m/日

140㎜ 107.3m/日

87.7m/日

74.1m/日

64.2m/日

50.7m/日

45.8m/日

41.8m/日

150㎜ 102.4m/日

83.3m/日

70.3m/日

60.7m/日47.8m/日

43.2m/日

39.4m/日

8㎜

9㎜

10㎜

3.11.1の試算単価
幅
3㎜

深
さ

4㎜

5㎜

6㎜

30㎜

¥445

¥526

¥606

¥686

¥847

¥928

¥1,008

40㎜

¥525

¥633

¥740

¥847

¥1,062¥1,169¥1,276

50㎜

¥606

¥740

¥874

¥1,008¥1,276¥1,410¥1,545

60㎜

¥730

¥906

¥1,082¥1,257¥1,608¥1,783¥1,95970㎜¥818¥1,023¥1,228¥1,432¥1,842¥2,047¥2,25180㎜¥906¥1,140¥1,373¥1,607¥2,075¥2,310¥2,54390㎜¥993¥1,257¥1,520¥1,782¥2,309¥2,572¥2,836100㎜¥1,081¥1,374¥1,667¥1,959¥2,544¥2,836¥3,130110㎜¥1,321¥1,694¥2,068¥2,439¥3,183¥3,557¥3,931120㎜¥1,423¥1,830¥2,237¥2,643¥3,454¥3,862¥4,269130㎜¥1,525¥1,965¥2,407¥2,845¥3,726¥4,167¥4,608140㎜¥1,627¥2,100¥2,575¥3,048¥3,996¥4,472¥4,948150㎜¥1,728¥2,235¥2,746¥3,251¥4,267¥4,777¥5,286- 21 -