級実地平 成 28 年 度
ઃ級造園施工管理技術検定
実 地 試 験 問 題
次の注意をよく読んでから解答してください。

【注意】1唖これは実地試験の問題です。表紙とも枚亜問題あります。
2唖解答用紙の上欄に試験地亜受験番号亜氏名亜フリガナを間違いのないように記入してください。
3唖問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。
4唖問題から問題までは選択問題ですから亜このうち問題を選択し解答してください。
問題以上解答した場合亜いずれも採点の対象としません。
5唖解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記入してください。
6唖解答は亜鉛筆又はシャープペンシルで記入してください。
(万年筆・ボールペンの使用は不可）
7唖解答を訂正する場合は亜プラスチック製消しゴムできれいに消してから訂正してください。
8唖問題用紙の余白は亜計算等に使用してもさしつかえありません。
9唖解答用紙は必ず監督者に提出後亜退室してください。
解答用紙はいかなる場合でも持ち帰りはできません。
10唖試験問題は亜試験終了時刻（16 時 00 分）まで在席した方のうち亜希望者に限り持ち帰りを認めます。途中退室した場合は亜持ち帰ることはできません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。

DH-1ZJ問題.smd Page 1

16/11/07 16:20 v3.20

※問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題 あなたが経験した主な造園工事のうち亜工事の施工管理において工程管理又は品質管理上の課題があったつの工事を選び亜その工事について以下の設問
〜
について答えなさい。（造園工事以外の記述は採点の対象となりません。
）
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



工事名



工事内容
1 〜◯
5 について明確に記述しなさい。
の工事に関し亜以下の◯
1
◯

施工場所

2
◯ア

この工事の契約上の発注者名又は注文者名イ

この工事におけるあなたの所属する会社等の契約上の立場を亜解答欄の〔〕内の該当するものに を付けなさい。
その他に を付けた場合は（3◯工4◯工事金額又は請負代金額5◯

工事概要）に契約上の立場を記述しなさい。

期ア

工事の内容について具体的に記述しなさい。

イ


工事数量について具体的に記述しなさい。
（例：工種亜種別亜細別亜数量亜規格等）

ウ

現場の状況及び周辺の状況について具体的に記述しなさい。（必要に応じ亜関連工事の有無等当該工事の施工に影響等を与える事項亜内容等を含む）



工事現場における施工管理上のあなたの立場を記述しなさい。



上記工事の施工において亜課題があった管理項目名（工程管理又は品質管理）及びその課題の内容（背景及び理由を含む）を具体的に記述しなさい。



の課題に対し亜あなたが現場で実施した処置又は対策を具体的に記述しなさい。
― 1 ―

DH-1ZJ問題.smd Page 2

16/11/07 16:20 v3.20

※問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題

下図に示す公園の造園工事に関する以下の設問
〜について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕
工

種

種

敷地造成
工

盛土工

別細別

規

格

単位 数量

備考

発生土盛土

挨

他の工事現場でm3 1,800 発生した良質土で盛土

土層改良工

＊

＊

m2 1,700

＊

土性改良工

＊

＊

m2 1,700

＊

高木植栽工

シラカシ

地被類植栽工

ノシバ

移植工

高木移植工

クスノキ

遊戯施設
整備工

遊具組立設置工

木製複合遊具

植栽基盤
工

植栽工

H(m)

C(m)

W(m)

3.5

0.18

1.0

36 cm姶28 cm姶10 枚
H(m)

C(m)

W(m)

8.0

1.0

3.5

挨

本

20

m2 3,600

二脚鳥居型支柱(添え木付)＊

本

6

ワイヤー張り支柱

基

1基礎を含む注）表中の＊の欄に入れる語句及び数値は亜出題の趣旨から記入していない。
― 2 ―DH-1ZJ問題.smd Page 3

16/11/07 16:20 v3.20

〔工事に係る条件〕
・本工事は亜一部供用を開始している総合公園の未供用区域において亜左記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。
・本公園の位置は関東地方である。
・展望の丘は亜過年度工事で粗造成しており亜本年度は盛土工の最終工程で亜勾配は斜面方向により：〜： 程度に仕上げる。そこに地被類植栽工として亜斜面全体にノシバの張芝を施工するものである。
・植栽基盤工は亜クスノキ及びシラカシの植栽予定地について行うもので亜事前の調査により部分的に土壌が固結し亜また有効土層の上部には埴壌土が亜下部には砂壌土が多く分布していることが確認されている。
・高木移植工は亜あらかじめ溝掘り式根回しを行ってあるクスノキを供用中の区域から移植するものである。
・遊具組立設置工は亜本公園用に設計した木製複合遊具の組立設置を行うものである。
・工事区域内の園路及びパーゴラは別工事で亜本工事の後に施工される。
・工期は亜11 月日から翌年の月 10 日までとする。



植栽基盤工に関し亜以下のイ亜
ロについて答えなさい。
植栽基盤の土壌条件を確認する目的で一般的に行う調査項目について亜土壌硬度及び透水性

イ（排水性）以外につを加え亜これらつの調査項目に対応する調査方法を亜それぞれ記述しな
さい。（ただし亜現場で行う調査方法に限ることとし亜同一の調査方法を回以上記述しないこと。）
ロ

植栽基盤工に関する次の記述のＡ〜Ｃに当てはまる最も適当な語句を下記のア唖〜コ唖の中から選び亜その記号を解答欄に記入しなさい。
植栽予定地の土壌条件を踏まえ亜土層改良工及び土性改良工を行うものである。
土層改良工としては亜有効土層の物理性を改良するためＡを行う。その方法は亜バックホウを用いて下層まで土壌の粗起こしを行い亜固結した土塊の粉砕及び有効土層内の異なった土性の土壌が均質化するよう攪拌する。さらにトラクターでＢの耕耘を行って亜土塊を細かく砕土して仕上げる。
土性改良工としては亜土壌の透水性を改善するため亜無機質系土壌改良材であるＣを土層改良工の作業にあわせて混合する。
ア唖普通耕イ唖心土破砕ウ唖ゼオライトエ唖深層オ唖黒曜石パーライト

カ唖混層耕

キ唖表層

ク唖真珠岩パーライト

ケ唖中層

コ唖深耕
― 3 ―

DH-1ZJ問題.smd Page 4

16/11/07 16:20 v3.20




移植工に関し亜以下のイ〜ニについて答えなさい。
イ


溝掘り式根回しが樹木の活着・生育を促す仕組みを具体的に記述しなさい。

ロ

あらかじめ根回しを行ってある樹木の掘取り作業において亜樹木の品質を保持するために行う作業をつ記述しなさい。
（ただし亜幹や枝葉に対して行う作業及び根巻きの作業は除く。）

ハ

クスノキの移植にあたって亜工期との関係で考えられる問題点を記述しなさい。また亜その問題点に対する対策として行う作業内容を具体的につ記述しなさい。

ニ

植付け後のワイヤー張り支柱の取付けにおいて亜樹木を確実に固定するために留意すべき施工上の措置を具体的につ記述しなさい。
（ただし亜樹幹の保護及び公園利用者等のワイヤーロープへの衝突防止に関する内容は除く。
）



地被類植栽工において亜張芝を斜面地で行う際に留意すべき施工上の措置を具体的につ記述しなさい。（ただし亜安全管理に関する内容は除く。
）



遊具組立設置工において亜供用後の安全な利用のため亜木製遊具の組立て亜据付けにあたって亜留意すべき施工上の措置を具体的につ記述しなさい。

― 4 ―DH-1ZJ問題.smd Page 5

16/11/07 16:20 v3.20

このページの裏に問題があります｡

DH-1ZJ問題.smd Page 6

16/11/07 16:20 v3.20

※問題亜問題亜問題は選択問題ですから亜このうち問題を選択し解答してください。

【選択問題】
問題

工程管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

下図は亜ある造園工事の未完成のネットワーク図である。
イ

下記の条件に従い亜解答用紙の未完成のネットワーク図を完成させなさい。
（作業名は記号で図示）

Ｉ412ＢＥ35Ｆ108671112Ｌ9Ｃ［条件］
・ＢはＡの後続作業である。
・ＤはＢの後続作業である。
・ＨとＧはＦの後続作業である。
・ＩはＤの後続作業である。
・ＪはＥとＧの後続作業であり亜Ｄが終わらないと着手できない。
・ＫはＨとＣの後続作業である。
・ＬはＫの後続作業であり亜Ｊが終わらないと着手できない。
・ＭはＬの後続作業であり亜Ｉが終わらないと着手できない。
ロ

イの場合において亜工程の各作業の所要日数が下表のとき亜クリティカルパスの作業名を例により記述しなさい。（例：Ａ→Ｂ→Ｃ）

ハ

作業Ａ

Ｂ

Ｃ

ＤＥＦ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

ＪＫＬ

Ｍ

所要日数

13454123643437 の最遅結合点時刻は何日か。
ロの場合において亜イベント◯― 5 ―DH-1ZJ問題.smd Page 716/11/07 16:20 v3.20

ニ

施工箇所の条件から所要日数を再検討したところ亜作業Ｆが日亜作業Ｈが日亜それぞれ多くかかることが判明した。この場合のクリティカルパスの作業名を例により記述しなさい。
（例：Ａ→Ｂ→Ｃ）

ホ

ニの場合において亜作業Ｉを最も早く開始することができ亜かつ亜クリティカルパスにおける
全所要日数を延ばすことができないとき亜作業Ｉが延ばすことのできる最大日数（トータルフロート）は何日か。

ヘ

ニ の場合において亜全所要日数を(ロ)の予定通り進めるためには亜どの作業を何日短縮する
必要があるか。各作業における短縮日数の合計が最も少なくなる答えを記述しなさい。
ただし亜作業Ａ亜作業Ｂ亜作業Ｆ亜作業Ｇ亜作業Ｈ亜作業Ｌ亜作業Ｍは短縮できない。
また亜作業日数が日となる短縮はできない。

工程管理に関する次の記述のＡ〜Ｃに当てはまる語句を解答欄に記述しなさい。

工事の施工に当たっては亜所定の図書亜仕様書に基づき亜定められたＢＡ内に亜所定の（出来形を含む）の目的構造物を経済的に竣工させることが必要である。工事における三大管理項目についてみると亜Ａは着工から竣工までの各工程の時間的な系列を所定の範囲に納めることによって守られ亜Ｂは各工程における確かな施工で確保され亜工事のＣは各工程で発生する費用を管理することによって予定内に納めることができる。
工程管理は亜ＣＡを守るための進捗管理だけが目的ではなく亜このように亜Ｂ管理や管理をはじめその他の管理にも大きく影響するものである。

― 6 ―DH-1ZJ問題.smd Page 8

16/11/07 16:20 v3.20



作業量管理に関して亜以下のイ亜ロに答えなさい。
イ

作業量管理とは亜標準作業量を維持していくための管理である。作業量に差異が生じる原因を理解しやすいように表したものが亜下記の式（作業員一人当たり実際作業量の算定式）である。
この式で用いられている亜 ア.稼働率 〜 オ.作業能率 のうちのつの項目を乗じたものが標準作業量である。その項目として適当な語句を下記の ア.稼働率 〜 オ.作業能率 の中から選び亜その記号を解答欄に記入しなさい。

作業員一人当たり実際作業量 穐穐

稼働作業員数
労働延べ時間実作業延べ時間
全標準作業量
全実作業量
姶姶
姶
姶
全作業員数
稼働作業員数
労働延べ時間実作業延べ時間
全標準作業量
ア唖稼働率

ロ


全実作業量
全作業員数

イ唖労働時間ウ唖作業時間率エ唖標準作業能力オ唖
作業能率

作業員の稼働率を低下させる要因をつ記述しなさい。
（ただし亜悪天候などの不可抗力的要因は除く。）



工程管理に用いる工程図表のうち亜横線式工程表（バーチャート）とネットワーク式工程表を比較した場合亜工程管理を行う上で亜それぞれが優れている点について具体的に記述しなさい。

― 7 ―DH-1ZJ問題.smd Page 916/11/07 16:20 v3.20

このページの裏に問題があります｡

DH-1ZJ問題.smd Page 10

16/11/07 16:20 v3.20

※問題亜問題亜問題は選択問題ですから亜このうち問題を選択し解答してください。

【選択問題】
問題

次の工事数量表に基づく造園工事の品質管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕
工

種 種別

細別

規

敷地
表土造成工 保全工 表土掘削

植栽工

地被類 タマリュウ
植栽工

移植工 高木移植工 ヤマモモ

単位 数量―
H(m)3.0高木
植栽工 コナラ

格C(m)
0.14

m3

W(m) 株立(B.N)
本― 本立以上

芽立H(m)
4.0

C(m)
0.40

W(m) 株立(B.N)
3.0―

備考

1,000 運搬・仮置きを含む30支柱取付け

株

900

コンテナ径7.5cm

本

1

支柱取付け
溝掘り式根回し実施済〔工事に係る条件〕
・表土保全工は亜良質な表土を今後の工事の植栽用土として活用するため亜表土を掘削し亜現場に近接する場所に運搬して亜仮置きして保全するものである。



公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)の寸法規格に関し亜以下のイ亜
ロについて答えなさい。
イ

寸法規格に関し亜Ｗの測定上の留意事項を記述しなさい。

ロ

下表に示すア〜オのコナラについて亜本工事に使用するものとして亜Ｈ及びＣの寸法・・・ ・

ただし亜表中Ｃ・・ ・ ・規格基準を満たしているものの記号をすべて解答欄に記入しなさい。のそれぞれの数値は亜 Ｈの数値の順序と同じ幹に対するものである。

記号H(m)C(m)

株立数（本）

ア2.8亜3.6亜2.9

0.09亜0.11亜0.10

3イ

3.7亜2.5亜3.50.07亜0.05亜0.06

3

ウ

2.6亜3.2亜3.00.06亜0.07亜0.07

3エ

2.0亜3.3亜3.0亜2.8

0.05亜0.08亜0.06亜0.05

4オ

3.1亜2.1亜3.2亜2.70.08亜0.06亜0.09亜0.07

4― 8 ―

DH-1ZJ問題.smd Page 11

16/11/07 16:20 v3.20



公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） の品質規格に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
イ

コナラなどの樹木の品質規格のうち樹姿に関し亜樹形と枝葉の密度について亜それぞれの品質判定上の留意事項を記述しなさい。

ロ

コナラなどの樹木の品質規格のうち樹勢に関し亜
生育
亜葉
亜枝以外の表示項目をつ記述しなさい。

ハ

タマリュウなどの地被類の品質規格に関し亜形態以外の表示項目をつ記述し亜それぞれの品質判定上の留意事項を記述しなさい。



植栽土壌に関する以下のイ亜
ロに答えなさい。
イ

次の記述は亜植栽基盤の土壌に透水性（排水性）が求められる理由を示したものである。次の記述のＡ

亜Ｂに当てはまる適当な語句を解答欄に記述しなさい。

多量の雨が降ると土壌は一時的に飽水状態となり亜土壌水は重力によって速やかに排水され亜土壌のＡＡが滞るようになる。通常の場合亜も回復するが亜透水性（排水性）の小さい土壌や排水が悪い場所では亜その状態が続き亜土壌は酸欠状態になる。

Ｂと呼ばれる障害はこのような酸欠状態によって引き起こされる。

ロ

本工事では表土を有効活用するために仮置きを行うが亜仮置き場所において表土を堆積する際に亜表土の品質を確保するため留意すべき事項を記述しなさい。
（ただし亜堆積後の保護養生上の留意事項（ 雨による流失を防ぐためシートを掛けるなど）は除く。
）

移植工において亜根巻きを行うことが樹木の活着を良好にする理由をつ記述しなさい。

― 9 ―DH-1ZJ問題.smd Page 12

16/11/07 16:20 v3.20

※問題亜問題亜問題は選択問題ですから亜このうち問題を選択し解答してください。

【選択問題】
問題

次の工事数量表に基づく造園工事の安全管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕
工

種

種別

細別

規 格
C(m)
0.25

W(m)
2.0

単位 数量

備考

本

30

支柱取付け

C(m)
0.40

植栽工

高木植栽工

ソメイヨシノ

H(m)
4.5

移植工

高木移植工

ケヤキ

H(m)
6.0

W(m)
3.0

本

8

支柱取付け

貯水施設工

貯水施設

高さ2.4m亜幅3.4m亜全長7.3m箇所

1

耐震性貯水槽40m3

挨式

1

給水設備工

作業土工

挨

〔工事に係る条件〕
・本工事は亜供用後 20 年を経過した総合公園（面積 15 ha）の一部区域の再整備を行うものであり亜上記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。
・耐震性貯水槽は広場の地下に埋設する地下貯水槽であり亜作業土工は埋設に必要な床掘り等を施工するものである。
・給水設備工を施工する区域の近辺には亜水道管及び下水道管が埋設されていることが確認されている。
・ケヤキは亜公園より約 3 km 離れた圃場から移植する。工事箇所への樹木の搬入にあたっては亜工事用車両が公園の供用区域内を通過するものである。



移植工において亜高所作業車を用いて枝の剪定を行うこととした。この作業について亜以下の
イ亜ロについて答えなさい。
イ

高所作業車の転倒を防止するために行うべき措置について亜具体的につ記述しなさい。
ただし亜当該工事区域の地盤は水平である。

ロ

高さ 4 m の位置での高所作業車の作業床において亜高木の剪定作業を行う際に亜作業員が自らの安全を確保するために留意すべき事項を具体的につ記述しなさい。

― 10 ―

DH-1ZJ問題.smd Page 13

16/11/07 16:20 v3.20



移植工及び植栽工に関する以下のイ〜
ハについて答えなさい。
イ

下表は亜本工事における次のＡ亜Ｂの業務に関して亜それぞれの業務に従事することが可能な資格等か否かを示すものである。表中のａ〜ｆについて亜従事することが可能な資格等であればを亜それに該当しない資格等であればを解答欄に記入しなさい。

Ａ（運転業務）：樹木の立込み等の際に行う亜吊り上げ荷重が 3 t の移動式クレーンの運転業務
Ｂ（玉掛け業務）：樹木の立込み等の際に行う亜吊り上げ荷重が 3 t の移動式クレーンの玉掛け業務
当該業務への従事が可能な資格等
特別教育を修了した者

技能講習を修了した者

免許を受けた者

Ａ（運転業務）

ａ

ｂ


ｃ


Ｂ（玉掛け業務）

ｄ


ｅ


ｆ


ロ

公園内での樹木の運搬作業に関して亜運搬路及び運搬路周辺における安全管理上の措置を具体的につ記述しなさい。ただし亜運搬路及び公園利用者のう回路は亜あらかじめ決定されており亜その周辺には公園利用者等の侵入防止のためのバリケードは設置済である。

ハ

移動式クレーンを用いる際の玉掛け作業において亜安全を確保するために行うべき措置を具体的につ記述しなさい。（ただし亜玉掛け業務に係る資格及び玉掛け用のワイヤロープ等用具に関する内容は除く。）



耐震性貯水槽の作業土工に関する次の記述のＡ〜Ｃについて亜建設工事公衆災害防止対策要綱等に基づく安全管理上の措置として適当な語句を解答欄に記述しなさい。

埋設物の存在が予想される工事であったので亜施工に先立ち亜埋設物の管理者に現地でのＡを求め亜埋設物の管理者等が保管する台帳に基づいて位置亜構造亜腐食状況等をＣＢを行い亜その埋設物の種類亜により確認した。

― 11 ―

DH-1ZJ問題.smd Page 14

16/11/07 16:20 v3.20