試験⎧⎜⎜⎜⎩

地受

験

番号氏

名

ઃ建学(後)⎫

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号仮―⎜⎜⎭平成 24 年度

ઃ級建築施工管理技術検定試験
学科試験問題（午後の部)
次の注意事項をよく読んでから始めてください。
〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 14 ページです。
唖試験時間は亜 13 時 30 分から 15 時 40 分です。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
イ唖〔No唖46〕〜〔No唖70〕までの 25 問題は亜全問題を解答してください。
ロ唖〔No唖71〕〜〔No唖82〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題は亜解答数が指定数を超えた場合亜減点となりますから注意してください。
唖解答は亜別の解答用紙に亜〔HB〕の黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次の例にしたがって塗りつぶしてください。

マーク例

●

塗りつぶし

唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
10唖この問題用紙は亜午後の部の試験終了時まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

B―1

※

問題番号〔No阿46〕〜〔No阿70〕までの 25 問題は亜全問題を解答してください。

〔No唖 46〕

事前調査や準備作業に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 根切り計画に当たって亜地中障害物の調査のみならず亜過去の土地利用の履歴も調査した。
2唖 建物の位置と高さの基準となるベンチマークは亜複数設置すると誤差を生じるおそれがあるので亜設置は箇所とした。
3唖 山留め計画に当たって亜敷地内の試掘を実施し亜湧出する地下水の水質調査を行った。
4唖 地下水の排水計画に当たって亜公共ますの有無と下水道の排水能力を調査した。

〔No唖 47〕

仮設工事の施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 鉄筋コンクリート造の工事であったので亜ゲートの有効高さは亜空荷時の生コン車が通過できる高さとする計画とした。
2唖 溶接に使用するガスボンベ類の貯蔵小屋の壁は亜面を開口とし亜他の面は上部に開口部を設ける計画とした。
3唖 作業員の仮設男性用大便所の便房の数は亜同時に就業する男性作業員 60 人以内ごとに個以上設置する計画とした。
4唖 仮設の照明設備において亜常時就業させる場所の作業面の照度は亜普通の作業の場合亜100 lx 以上とする計画とした。

〔No唖 48〕

逆打ち工法に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 大規模亜大深度の工事では亜地上と地下の工事を併行して施工することにより全体として工期短縮ができる。
2唖 不整形な平面形状の場合は亜土圧の伝達が確実に行われにくいため適用できない。
3唖 階の床を先行して施工するため亜地下工事の騒音を抑制できる。
4唖 躯体を山留め架構として利用するため亜沈下亜移動など周辺地盤に与える影響が少ない。

B―2

〔No唖 49〕

工事現場における材料の保管に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 プレキャストコンクリート床部材を積み重ねて平置きとする場合は亜上部の部材の台木と下部の部材の台木の位置は同じになるようにする。
2唖 フローリング類を屋内のコンクリートの上に置く場合は亜シートを敷き亜角材を並べた上に積み重ねて保管する。
3唖 輸送荷姿が木箱入りのガラスは亜60 °程度の角度で立置きとし亜異寸法の木箱が混ざる場
合は亜小箱を先に置き亜大箱を後から直接重ねて保管する。
4唖 メタルカーテンウォールを集中揚重茜分離取付けとする場合の部材の保管場所は亜小運搬距離や経路上の障害に配慮し確保する。

〔No唖 50〕

労働安全衛生法上亜事業者が所轄の労働基準監督署長へ計画の届出を行う必要があるものはどれか。
1唖 耐火建築物に吹き付けられた石綿等の除去
2唖 延べ面積が 10,000 m 2 で高さが 13 m の工場の解体
3唖 支柱の高さが 3.0 m の型枠支保工の設置
4唖 組立てから解体までの期間が 30 日の張出し足場の設置〔No唖 51〕

躯体工事の施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
・ ・1唖 親杭横矢板工法において亜横矢板が親杭のフランジからはずれないように亜桟木又はぬきを横矢板の両側に釘で止める計画とした。
2唖 鉄骨の建方において亜建入れ直しに用いたワイヤロープは亜各節亜各ブロックの現場接合が終わるまで緊張させたままにしておく計画とした。
3唖 コンクリート打放し仕上げの独立柱の型枠組立てにおいて亜セパレーターを使用しないで亜コラムクランプを用いてせき板を締め付ける計画とした。
4唖 コンクリートの打設計画において亜同一打込み区画に同じメーカーのセメントを使用した複数のレディーミクストコンクリート工場のコンクリートを打ち込む計画とした。

B―3

〔No唖 52〕

仕上工事の施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
ただし亜仕上げを施す下地はコンクリート面とする。

1唖 乾式工法による外壁石張り工事において亜石材をダブルファスナー形式で取り付けるので亜石材裏面と下地コンクリート面の間隔を 70 mm とする計画とした。
2唖 タイル工事において亜外壁タイル張り面の伸縮調整目地の位置は亜下地コンクリートのひび割れ誘発目地と一致させる計画とした。
3唖 左官工事において亜内壁のモルタル塗り厚さが 20 mm なので亜 回塗りとする計画とした。
4唖 内装工事において亜せっこうボードをせっこう系接着材による直張り工法で張り付けるので亜一度に練る接着材は亜時間以内に使い切れる量で計画した。

〔No唖 53〕 工程計画の立案に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 工事を行う地域の労務や資材の調達状況亜天候や行事亜隣接建造物の状況などを考慮する。
2唖 工期が指定され亜工事内容が比較的容易でまた施工実績や経験が多い工事の場合は亜積上方式（順行型）を用いる。
3唖 同一設計内容の基準階を多く有する高層建築物の工事においては亜タクト手法などを用いる。
4唖 算出した工期が指定工期を超える場合亜クリティカルパス上に位置する作業を中心に亜作業方法の変更亜作業者の増員亜工事用機械の台数や機種の変更などの検討を行う。

〔No唖 54〕

図に示す鉄骨の工場製作の工程において亜工程とその中で行われる作業の組合せとして亜最も不適当なものはどれか。

計画

工作図の作成

現寸

素材加工

部材組立

1唖 工作図の作成

けがき

2唖 素材加工

摩擦面の処理3唖 部材組立

寸法茜開先精度の確認

4唖 溶接接合

ひずみ矯正

B―4

溶接接合

社内検査

受入
検査

塗装

発送

〔No唖 55〕

ネットワーク工程表におけるフロートに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 トータルフロートがの作業をつないだものが亜クリティカルパスである。
2唖 ディペンデントフロートは亜後続作業のトータルフロートに影響を与えるフロートである。
3唖 トータルフロートは亜フリーフロートからディペンデントフロートを引いたものである。
4唖 フリーフロートは亜その作業の中で使い切っても後続作業のフロートに全く影響を与えない。

〔No唖 56〕

鉄筋コンクリート造事務所ビルの基準階の型枠工事の工程を検討する場合亜次の条件における型枠工の日当たりの必要人数として亜正しいものはどれか。

条件
基準階床面積600 m 2

単位床面積当たりの型枠数量

4 m 2/m 2

型枠面積当たりの歩掛り

0.1 人/m 2

実働日数15 日

1唖 14 人2唖 16 人3唖 18 人4唖 20 人〔No唖 57〕

JIS Q 9000（品質マネジメントシステム─基本及び用語）の用語の定義に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 品質マニュアルとは亜組織の品質マネジメントシステムを規定する文書をいう。
2唖 顧客満足とは亜顧客の要求事項が満たされている程度に関する顧客の受けとめ方をいう。
3唖 是正処置とは亜起こり得る不適合又はその他の望ましくない起こり得る状況の原因を除去するための処置をいう。
4唖 レビューとは亜設定された目標を達成するための検討対象の適切性亜妥当性及び有効性を判定するために行われる活動をいう。

B―5

〔No唖 58〕

品質管理における精度に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 鉄骨工事において亜スタッド溶接後のスタッドの傾きの許容差を亜15 °以内とした。
2唖 コンクリート工事において亜コンクリート部材の設計図書に示された位置に対する各部材の位置の許容差を亜哀 20 mm とした。
3唖 コンクリート工事において亜ビニル床シート下地のコンクリート面の仕上がりの平坦さを亜3 m につき 7 mm 以下とした。
4唖 カーテンウォール工事において亜プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差のうち亜目地の幅については亜哀 5 mm とした。

〔No唖 59〕

施工品質管理表（QC 工程表）の作成に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 管理項目には亜重点的に実施すべき項目を取り上げる。
2唖 施工条件亜施工体制を明記する。
3唖 工事監理者亜施工管理者亜専門工事業者の役割分担を明確にする。
4唖 管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。

〔No唖 60〕

X − R 管理図に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 作業工程における測定値の変動の大きさが分かる。
2唖 作業工程における測定値の変動の周期性が分かる。
3唖 作業工程が管理状態にあるかどうかが分かる。
4唖 作業工程の異常原因が分かる。

B―6

〔No唖 61〕

検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 全数検査は亜不良品を見逃すと人命に危険を与えたり亜経済的に大きな損失を受ける場合に適用される。
2唖 間接検査は亜長期にわたって供給側の検査結果が良く亜使用実績も良好な品物の受入検査の場合に適用される。
3唖 抜取検査は亜品物がロットとして処理できない場合に適用される。
4唖 無試験検査は亜工程が安定状態にあり亜品質状況が定期的に確認でき亜そのまま次工程に流しても損失は問題にならない状態の場合に適用される。

〔No唖 62〕 鉄筋のガス圧接継手の外観検査の結果亜不合格となった圧接部の措置に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 圧接部のふくらみの直径が規定値に満たない場合は亜再加熱し圧力を加えて所定のふくらみに修正する。
2唖 圧接部のふくらみが著しいつば形の場合は亜圧接部を切り取って再圧接する。
3唖 圧接部における相互の鉄筋の偏心量が規定値を超えた場合は亜再加熱して修正する。
4唖 圧接部に明らかな折れ曲がりが生じた場合は亜再加熱して修正する。

試験及び検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1
1唖 小口平タイルの接着力試験は亜タイルのの大きさの鋼製アタッチメントを用いて行った。
3
2唖 工事現場での木材の含水率の測定は亜高周波水分計を用いて行った。

〔No唖 63〕3唖 F止め塗装を工事現場で行う場合の塗付け量の確認は亜塗布面積に対する塗料の使用量をもとに行った。
4唖 アルミニウム製建具の陽極酸化皮膜の厚さの測定は亜渦電流式厚さ測定器を用いて行った。

B―7

〔No唖 64〕

労働災害に関する用語の説明として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 労働損失日数は亜死亡及び永久全労働不能障害の場合亜件につき 7,500 日とする。
2唖 強度率は亜1,000 延労働時間当たりの労働損失日数を示す。
3唖 度数率は亜100 万延労働時間当たりの労働損失日数を示す。
4唖 年千人率は亜労働者 1,000 人当たりの年間の死傷者数を示す。

〔No唖 65〕

建築工事において亜公衆災害を防止するために施工者が行う対策として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 騒音伝播防止のため防音パネルを取り付けた枠組足場の壁つなぎの取付け間隔は亜垂直方
向 3.6 m 以下亜水平方向 3.7 m 以下とした。
2唖 工事現場内に公衆を通行させるために設ける歩行者用仮設通路は亜幅 1.5 m亜有効高さ2.1 m とした。
3唖 飛来落下物の防護亜塗装茜粉塵などの飛散防止のため亜足場の外側に建築工事用シートの類を使用した。
4唖 高さが 30 m の建築工事において亜通行人などに対する危害防止のための最下段の防護棚は亜建築工事を行う部分の下 15 m の位置に設けた。

〔No唖 66〕作業主任者の選任に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1唖 掘削面の高さが 2 m 以上となる地山の掘削作業においては亜地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。
2唖 高さが 5 m 以上である鉄骨造の建築物の骨組みの組立作業においては亜建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
3唖 鉄筋コンクリート造の建築物の型枠支保工の解体作業においては亜型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
4唖 軒の高さが 5 m 以上の木造の建築物の解体作業においては亜木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

B―8

〔No唖 67〕

足場に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 移動式足場は亜控枠（アウトリガー）なしとし亜幅 1.2 m亜高さ 1.7 m の建枠を 3 段重ねて組み立てて使用した。
2唖 脚立足場において亜足場板を脚立上で重ね亜その重ね長さは 20 cm 以上とした。
3唖 単管足場における建地間の積載荷重は亜400 kg を限度とした。
4唖 作業床は亜つり足場の場合を除き亜幅は 40 cm 以上とし亜床材間のすき間は 3 cm 以下とした。

〔No唖 68〕

作業箇所等の高さに関する記述として亜労働安全衛生規則上亜誤っているものはどれか。
1唖 強風亜大雨亜大雪等の悪天候のため危険が予想されるとき亜労働者を作業に従事させてはならないのは亜作業箇所の高さが 3 m 以上の場合である。
2唖 高所から物体を投下するとき亜適当な投下設備を設け亜監視人を置く等の必要があるのは亜3 m 以上の高さから投下する場合である。
3唖 作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき亜作業床を設ける必要があるのは亜高さが 2 m 以上の箇所で作業を行う場合である。
4唖 作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならないのは亜作業箇所の高さが 2 m以上の場合である。

〔No唖 69〕

移動式クレーンに関する記述として亜クレーン等安全規則上亜誤っているものはどれか。
1唖 強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは亜ジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならない。
2唖 移動式クレーンの玉掛け用具として使用するワイヤロープは亜その直径の減少が公称径の7 ％ を超えるものを使用してはならない。
3唖 作業の性質上やむを得ない場合は亜移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。
4唖 移動式クレーンの運転についての合図の方法は亜事業者に指名された合図を行う者が定めなければならない。

B―9

〔No唖 70〕

酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときの事業者の責務として亜酸素欠乏症等防止規則上亜誤っているものはどれか。
1唖 酸素欠乏危険作業については亜衛生管理者を選任しなければならない。
2唖 酸素欠乏危険場所での空気中の酸素の濃度測定は亜その日の作業を開始する前に行わなければならない。
3唖 酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは亜その記録を年間保存しなければならない。
4唖 酸素欠乏危険場所では亜原則として亜空気中の酸素の濃度は 18 ％ 以上に保つように換気しなければならない。

B ― 10※

問題番号〔No阿71〕〜〔No阿82〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No唖 71〕

用語の定義に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 共同住宅の用途に供する建築物は亜特殊建築物である。
2唖 建築物に関する工事用の仕様書は亜設計図書である。
3唖 事務所の執務室は亜居室である。
4唖 建築物の基礎は亜主要構造部である。

〔No唖 72〕

次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 特定行政庁は亜建築基準法に違反した建築物の工事の請負人に亜当該工事の施工の停止を命じることができる。
2唖 建築物の所有者亜管理者又は占有者は亜建築物の敷地亜構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。
3唖 建築基準法の規定は亜文化財保護法の規定によって重要文化財に指定され亜又は仮指定された建築物についても適用される。
4唖 建築主事は亜建築物の工事施工者に亜当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

〔No唖 73〕 次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。
1唖 小学校には亜非常用の照明装置を設けなければならない。
2唖 集会場で亜避難階以外の階に集会室を有するものは亜その階から避難階又は地上に通ずる以上の直通階段を設けなければならない。
3唖 映画館の客用に供する屋外への出口の戸は亜内開きとしてはならない。
4唖 自動車車庫は亜原則として亜構造及び床面積に関係なく内装制限の規定が適用される。

B ― 11

〔No唖 74〕

建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 工事 1 件の請負代金の額が 500 万円に満たない大工工事のみを請け負うことを営業とする者は亜建設業の許可を受けなくてもよい。
2唖 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は亜特定建設業の許可を受けなければならない。
3唖 特定建設業の許可を受けようとする者は亜発注者との間の請負契約で亜その請負代金の額が 8,000 万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。
4唖 一般建設業の許可を受けた者が亜当該許可に係る建設業について亜特定建設業の許可を受けたときは亜一般建設業の許可は亜その効力を失う。

〔No唖 75〕

工事現場に置く技術者に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 下請負人として鉄筋工事を施工する建設業者が亜当該工事現場に主任技術者を置いた。
2唖 件の請負代金の額が 5,000 万円である診療所の建築一式工事の監理技術者が亜他の 1 件の請負代金の額が 1,500 万円である事務所の内装工事の主任技術者を兼務した。
3唖 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者が亜4,500 万円の下請契約を締結して工事を施工する場合に亜工事現場に監理技術者を置いた。
4唖 工事現場ごとに亜専任の者でなければならない監理技術者は亜監理技術者資格者証の交付を受けた者で亜所定の講習を受講したもののうちから選任した。

〔No唖 76〕

請負契約に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 注文者は亜請負契約の締結後亜自己の取引上の地位を不当に利用して亜建設工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定して請負人に購入させ亜その利益を害してはならない。
2唖 建設工事の請負契約書には亜契約に関する紛争の解決方法に関する事項を記載しなければならない。
3唖 共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は亜あらかじめ発注者の書面による承諾を得れば亜その工事を一括して他人に請け負わせることができる。
4唖 注文者は亜請負人に対して亜建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは亜あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き亜その変更を請求することができる。

B ― 12

〔No唖 77〕

次の記述のうち亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は亜就業規則を作成し亜行政官庁に届け出なければならない。
2唖 使用者は亜満 18 歳に満たない者を動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。
3唖 建設事業が数次の請負によって行われる場合においては亜災害補償については亜その元請負人を使用者とみなす。
4唖 賃金（退職手当を除く。）の支払いは亜労働者本人の同意があれば亜銀行によって振り出された当該銀行を支払人とする小切手によることができる。

建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として亜労働安全衛生法上亜〔No唖 78〕

誤っているものはどれか。
1唖 特定元方事業者は亜統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。
2唖 安全衛生責任者は亜安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。
3唖 統括安全衛生責任者は亜事業を行う場所において亜その事業の実施を統括管理する者でなければならない。
4唖 関係請負人は亜安全衛生責任者に統括安全衛生責任者との連絡を行わせなければならない。

〔No唖 79〕

事業者が亜新たに職務につくこととなった職長（作業主任者を除く。）に対して行う安全衛生教育に関する事項として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。
1唖 作業方法の決定に関すること
2唖 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること3唖 異常時等における措置に関すること
4唖 労働者の健康診断に関すること

B ― 13

〔No唖 80〕

次の記述のうち亜建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上亜誤っているものはどれか。
1唖 解体工事における分別解体等とは亜建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工する行為である。
2唖 建設業を営む者は亜建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。
3唖 対象建設工事の元請業者は亜特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは亜その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
4唖 再資源化には亜分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるものについて亜熱を得ることに利用することができる状態にする行為が含まれる。

〔No唖 81〕

次の建設作業のうち亜騒音規制法上亜特定建設作業に該当するものはどれか。
ただし亜作業は開始したその日に終わらないものとする。

1唖 電動機以外の原動機の定格出力が 15 kW 以上の空気圧縮機を使用する作業
2唖 圧入式くい打くい抜機を使用する作業
3唖 くい打機をアースオーガーと併用する作業
4唖 原動機の定格出力が 80 kW 未満のバックホウを使用する作業〔No唖 82〕

消防用設備に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1唖 消火器などの消火器具は亜床面からの高さが 1.5 m 以下の箇所に設ける。
2唖 消防用水は亜消防ポンプ自動車が 2 m 以内に接近することができるように設ける。
3唖 屋内消火栓は亜防火対象物の階ごとに亜その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が 35 m 以下となるように設ける。
4唖 地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置する連結送水管には亜非常電源を附置した加圧送水装置を設ける。

B ― 14