資料４

福島第一原発の廃炉・汚染水対策について

原子力災害対策本部 廃炉・汚染水対策チーム
平成２７年２月

目次

 福島第一原子力発電所の現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

 汚染水対策の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

 主な汚染水対策の進捗状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

 ①多核種除去設備等（汚染源を取り除く対策）・・・・・・・・・・・・

5

 ②トレンチ内の高濃度汚染水の除去（汚染源を取り除く対策）・・・・・

6

 ④サブドレン（汚染源に水を近づけない対策）・・・・・・・・・・・・

7

 ⑧海側遮水壁（汚染水を漏らさない対策）・・・・・・・・・・・・・・

8

 ⑤凍土方式の陸側遮水壁（汚染源に水を近づけない対策）・・・・・・・

91

福島第一原子力発電所の現況
１号機

水素爆発

燃料
溶融

３号機

水素
爆発

使用済燃料
プール(SFP)

建屋カバー

燃料
溶融構台

原子炉建屋(R/B)

原子炉
格納容器
(PCV)

原子炉
圧力容器
(RPV)

注水

福島第一
安全第一
福島第一
福島第一安全第一安全
第一 飛散防止対策を徹底した上で、本年４月頃からカバー撤去予定。

注水

燃料デブリ

 使用済燃料プー
ルからの燃料取り出しに向けてガレキ撤去作業を実施中。

福島第一安全第一

ベント管
トーラス室
圧力抑制室
(S/C)

２号機

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ（閉止完了）

注水

燃料溶融

４号機

水素爆発

 ２０１４年１２月２２日に４号機使用済燃料プール内の全ての燃料（１５３３本）取り出しを完了。

2汚染水対策の概要①多核種除去設備

１．汚染源を取り除く① 多核種除去設備による汚染水浄化⑨タンク設置予定地

地下水の流れ３つの基本方針② トレンチ内の高濃度汚染水の除去等

２．汚染源に水を近づけない③ 地下水バイパスによる地下水の汲み上げ

タンク設置
エリア

⑥土壌浸透を抑える敷地舗装④ 建屋近傍の井戸（サブドレン）での汲み上げ③地下水バイパス④サブドレン

⑤ 凍土方式の陸側遮水壁の設置

４⑥ 雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装
等

３．汚染水を漏らさない

３２

１⑤陸側遮水壁②トレンチ内高濃度
汚染水除去⑧海側遮水壁

⑦ 水ガラスによる地盤改良⑦地盤改良⑧ 海側遮水壁の設置⑨ タンクの増設（溶接型タンクへのリプレイス等）
等

提供：日本スペースイメージング（株）、（C）DigitalGlobe

3

主な廃炉・汚染水対策の進捗状況
対策①

多核種除去設備（汚染水から放射性物質を除去する設備）による汚染水浄化

進捗
運用中

既にタンク内約５６万トンのうち過半の処理が完了
ストロンチウム浄化設備も活用し、できるだけ速やかに、タンク内の全ての汚染水処理を目指している（現状のペースでは５月末 完了見込）

着手済

トレンチ内の高濃度汚染水１１,７００トンのうち２,５１０トンの除去を完了（昨年１２月１８日）
今年度中のトレンチ内の汚染水除去完了を目指している「取り除く」②

建屋の海側にある地中トンネル（トレンチ）内の高濃度汚染水の除去
建屋山側の井戸から海へ排水（地下③汚水バイパス）
染建屋周辺の井戸（サブドレン）から地水④ 下水を汲み上げ、浄化した上で、海対 「近づけない」 へ排水策

昨年５月下旬より排水を開始
汚染水の増加量 ： ４００ｍ３／日 ⇒ ３００ｍ３／日

着手済

地下水の浄化試験等の結果を関係者に説明中⑤

陸側遮水壁の設置着手済

昨年６月より工事着手、今年度末に山側の先行凍結開始を目指している⑥

地下水流入抑制のための敷地舗装着手済

今年度末までの概成を目指している⑦

タンク堰のかさ上げ、二重化完了・運用中

昨年７月中旬に完了。今年度の台風時にも効果を発揮

水ガラスによる地盤改良完了・運用中

昨年３月に完了「漏らさない」 ⑧ 海側遮水壁の設置⑨労働環境改善等

完了・運用中着手済

９割以上の工事が進捗

タンクの増設着手済

中長期ロードマップより２年前倒し、平成２６年度内に８０万トン整備予定

全面マスク着用省略可能エリアの拡大

着手済

現状の６５％（敷地面積比）を、平成２７年５月までに９０％へ拡大することを目指している

大型休憩所、給食センターの設置着手済

平成２７年３月末 完成予定

4

①多核種除去設備等（汚染源を取り除く対策）◇ 複数の浄化設備を導入して汚染水処理を加速し、タンク内の汚染水をできるだけ速やかに処理することを目指している。（現行のペースでは５月末 完了見込）◇ 更に多重的なリスク低減策により、早期の浄化処理を進め、敷地境界における実効線量（評価値）の低減を図る。
敷地境界における実効線量の目標値（原子力規制委員会）

多核種除去設備等
※１

※２

時期

平成２７年３月末

平成２８年３月末

目標

２mSv/年未満※

１mSv/年未満※平成２７年３月末までに、タンクに貯蔵された汚染水以外に起因する敷地境界における実効線量（評価値）を１mSv/年まで低減する。

モバイル型
ストロンチウム除去設備

多核種除去設備（ALPS（アルプス））※１ ６２核種を除去※２ ストロンチウム等を除去※１
増設
多核種除去設備（ALPS（アルプス））※２
セシウム吸着装置（ＫＵＲＩＯＮ）でのストロンチウム除去

多重的なリスク低減策※１
高性能
多核種除去設備※２
第二セシウム吸着装置（ＳＡＲＲＹ）でのストロンチウム除去

ＲＯ濃縮水処理設備※２5

②トレンチ内の高濃度汚染水の除去（汚染源を取り除く対策）

機密性○◇ 原子炉建屋海側の地下トンネル（トレンチ）には、事故当初の高濃度汚染水が溜まっている。
（万一漏えいした場合のリスクが大きい）。
◇１１月より、汚染水をポンプで抜き取りながら、トレンチを充填・閉塞する作業に着手。
（昨年１２月１８日に、２号機トレンチのトンネル部の充填を完了。３号機についても、同様の方法で充填予定。）◇今年度中のトレンチ内の汚染水除去完了を目指している。

２号機トレンチ（鳥瞰図）における充填状況：充填完了部分

海側
立坑Ｃ

立坑Ｄ

立坑Ｂ

開削ダクト

立坑Ａ

汚染水抜き取り用ポンプ
砂・昨年１２月１８日トン
ネル部閉塞充填完了
・2510/5000m3を抜き取り済・トンネル部充填準備
完了
・6000m3貯留

・トレンチ内部状況を調査中
・700m3貯留

充填完了部分汚染水

6

④サブドレン（汚染源に水を近づけない対策）

機密性○◇ 建屋近傍の井戸（サブドレン）から地下水を汲み上げ、建屋周辺の地下水位を下げ、建屋への地下水流入や建屋海側エリアへの地下水流出を抑制する。建屋近傍で汲み上げることで、より大きな地下水流入の抑制効果を期待。
◇ 現在、関係者に説明中。関係者の御理解なしに排水はしない。
サブドレン・地下水ドレンの運用目標等
セシウム
１３４

セシウム
１３７

全ベータ

トリチウム

運用目標

１１３（１）※１

１，５００

法令告示濃度※２６０９０３０※３６０，０００

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン

１０１０１０※３１０，０００

サブドレン・地下水ドレン配置図【サブドレンの概略図】
地下水ドレンサブドレン

7

⑧海側遮水壁（汚染水を漏らさない対策）◇ 護岸の外側に遮水壁を設置し、汚染された地下水の海洋流出を防ぐ。
◇ ２０１１年１０月に工事に着手し、鋼管矢板の打設は一部を除き完了（約９８％完了）。遮水壁内側の埋立工事を実施中。
◇ くみ上げた地下水の浄化・排水について関係者に説明中。

現在の海側遮水壁の設置状況

サブドレン・地下水ドレン、海側遮水壁による放射性物質の海洋への流出低減効果※ 汚染された護岸の地盤改良とウェルポイントによるくみ上げ等

8

⑤凍土方式の陸側遮水壁（汚染源に水を近づけない対策）◇ 陸側遮水壁で建屋を囲み、建屋への地下水流入を抑制する。
◇ ２０１３年８月から、地下水の流速が速い場合の対策や地下水位管理手法等について技術実証。
◇ 昨年６月２日より本格施工に着手し、今年度中の凍結開始（山側の凍結しにくい箇所を先行）を目指している。
◇１月２８日時点で、凍結管設置のための掘削が１５４９本中、９４０本（約６１％）完了。
陸側遮水壁の全景及び断面
凍結プラント

陸側遮水壁

・延長
・凍土量

約1,500m
約7万m３

削孔完了箇所透水層
難透水層

陸側遮水壁（深さ約３０ｍ）

9