参 考積

算 （例）ワイヤーソーイング工法

2024.07

目 次
1

2

3

はじめに
1.1

この資料の目的 ··················································································

1

1.2

項目番号の表記 ··················································································

1

積算の進め方の具体例
2.1

１台当たり施工可能数量の算出 ·····························································

2

2.2

日当たり施工台数の設定 ······································································

3

2.3

日当たり施工可能数量の算出 ································································

3

2.4

労務・機械編成を選ぶ ·········································································

4

2.5

ワイヤー消耗率の算出 ·········································································

4

2.6

ワイヤー消耗量の算出 ·········································································

42.7

消耗品・消耗工具等の計上 ···································································

52.8

動力・用水の計上 ···············································································

62.9

代価表への記入 ··················································································

7

2.10

単価（１㎡当たり）を求める ································································

8

さまざまな現場条件の計算例
3.1

水養生をしない場合 ············································································

9

3.2

ダムの堰堤を切断する場合 ··································································· 113.3橋脚を切断する場合 ············································································ 13

3.4

高速道路の高欄を切断する場合 ····························································· 15

1【はじめに】
1.1 【この資料の目的】
この資料は、「施工計画の手引：ワイヤーソーイング工法（第 17 版）」（編集・発行：一般社
団法人 日本コンクリート切断穿孔業協会）をもとに、ワイヤーソーイング工法の積算例を具体的に示したものである。

1.2 【項目番号の表記】
混乱を防ぐため、引用する項目番号については次のように表記されている。
1.2.1 この資料から引用するとき ························ ○○項
1.2.2 「施工計画の手引」から引用するとき ········· 手引○○項-1-

2【積算の進め方の具体例】
2.1 【１台当たり施工可能数量の算出】
2.1.1 【想定した現場条件】
ワイヤーソーイング工事は、現場条件によって施工数量も単価も大幅に変化するので、ここでは計算方法を示すための一例を設定し、その後、３項においてその他の計算結果例を示す。この第２項で示す計算例は、次のような現場条件に基づいている。
2.1.1.1 【１日施工可能時間】 ······················· ７時間（昼間）2.1.1.2 【施工機械】···································· 直接固定式
2.1.1.3 【プーリーの追加数】 ······················· なし
2.1.1.4 【水養生】······································· 集水まで
2.1.1.5 【足場等での作業】 ·························· なし
2.1.1.6 【吊りながら切断】 ·························· 不要
2.1.1.7 【切断面の形状】 ····························· 0.8m×0.8m ： すなわち、
2.1.1.7.1 【平均断面積】···························· 0.64 ㎡
2.1.1.7.2 【躯体の厚み】···························· 0.8m
2.1.1.7.3 【接触長】·································· 0.8m
2.1.1.7.4 【水平距離長】···························· 0.8m
2.1.1.8 【躯体の材質】 ································ 現場打ちコンクリート
2.1.1.9 【鉄筋量】······································· 低配筋（0.4％未満）
2.1.1.10 【切断方向】···································· 水平切断
2.1.1.11 【防護養生のレベル】 ······················· 壁、柱など
2.1.1.12 【松杭】·········································· なし
2.1.1.13 【水中施工】···································· なし
2.1.1.14 【日当たり計画施工量】 ···················· 不明
2.1.1.15 【電源の負担】 ································ 元請が電源を供給する
2.1.1.16 【用水の負担】 ································ 元請が冷却水を供給する

2.1.2 【１台当たり施工可能数量の算出】 ············ 2.64 ㎡／台
１台の機械が１日で施工できる数量は、手引 4.3.3 項に示された方法で計算するが、これを計算するためには、あらかじめ４つの値（１日施工可能時間、１面当りの準備時間、１面当りの切断時間、１面当りの片付時間）が明らかになっていなければならない。この４つの値を下記の要領で拾い集めれば、冒頭の計算結果（2.64 ㎡／台）が導き出せる。

-2-

2.1.2.1 【１日施工可能時間】 ······················· 420 分（７時間）
これは施工条件として、初めに設定したもの。
2.1.2.2 【１面当りの準備時間】 ···················· 55 分設定された施工条件を手引 4.3.4.1.1～4.3.4.1.7 項にあてはめると、基本準備時
間・・・25 分、準１・・・0 分、準２・・・15 分、準３・・・0 分、準４・・・0 分、
準５・・・0 分、準６･･･15 分、となるので、手引 4.3.3.1 項の数式により、
25＋0＋15＋0＋0＋0＋15＝55 となる。
2.1.2.3 【１面当りの切断時間】 ···················· 22 分設定された施工条件を手引 4.3.4.2.1～4.3.4.2.6 項にあてはめると、基本切断速度・・・0.04 ㎡／分、切１・・・1、切２・・・0.8、切３・・・1、切４・・・0.9、
切５・・・1、となるので、手引 4.3.3.2 項の数式により、
0.64÷（0.04×1×0.8×1×0.9×1）≒22 となる。
2.1.2.4 【１面当りの片付時間】 ···················· 25 分設定された施工条件を手引 4.3.4.3.1～4.3.4.3.3 項にあてはめると、基本片付時
間・・・5 分、片１・・・15 分、片２･･･5 分、となるので、手引 4.3.3.3 項の数式により、
5＋15＋5＝25 となる。
2.1.2.5 【計算結果】···································· 4.12 面／台、つまり 2.64 ㎡／台 （再掲）
これまでに算出した４つの指標を、手引 4.3.3 項の数式に代入すると、420÷（55+22+25）＝4.12となり、１面の平均面積は 0.64 ㎡と設定されていたから、
4.12 面×0.64 ㎡／面 ≒ 2.64 ㎡ となる。

2.2 【日当たり施工台数の設定】 ···················· １台
2.2.1 【日当たり計画施工量】
2.1.2.5 項で「１台当たり施工可能数量」が 2.64 ㎡と計算できたので、本来であれば、その数値をもとに、必要な台数と人員を配置することになる（たとえば「日当たり計画施工
量」が８㎡なら、ワイヤーソーは約３台を配置すればよいことになる）。ただし今回は「日当たり計画施工量」が不明であるため、下記の基準にしたがう。
2.2.2 【日当たり計画施工量が不明の場合】 ········· １台
今回は「日当たり計画施工量」が不明であるため、手引 4.1②の注釈にしたがって、１台のみを計上する。

2.3 【日当たり施工可能数量の算出】 ·············· 2.64 ㎡／日
2.3.1 【施工数量×台数】 ································· 2.64 ㎡／日（再掲）
今回は、2.2.2 項で「日当たり施工台数」を 1 台としたので、2.64×1＝2.64 となる。
-3-

2.4 【労務・機械編成を選ぶ】 ················· 世話役、作業員、車両、切断機、発電機
2.4.1 【世話役の編成】 ···································· 世話役１人
今回は、2.2.2 項で施工台数を１台としたため、手引 4.4.1 項の表により、世話役１人を計上する。
2.4.2 【特殊作業員の編成】 ······························ 特殊作業員を１人
今回は、2.1.1.2 項で「直接固定式」を選び、かつ 2.2.2 項で施工台数を１台としたため、手引 4.4.1 項の表により、特殊作業員１人を計上する。
2.4.3 【普通作業員の編成】 ······························ 普通作業員を２人
今回は、2.1.1.4 項で「集水まで」を選択したため、手引 4.4.1.1 項により、普通作業員２人を計上する。
2.4.4 【運転手の編成】 ···································· 運転手を０人
もし冷却水を施工業者が準備する必要がある場合は、手引 4.4.1.2 項により運転手を計上するが、今回は冷却水を元請が支給してくれるので、散水車は不要である。したがって、散水車の運転手は計上しない。
2.4.5 【車両の編成】 ······································· バンを２台
今回は、「直接固定式」の機械を使い、合計人数が４人であるため、手引 4.4.1 項および手引 4.4.2 項により、バンを２台計上する。
2.4.6 【機械の選択】 ······································· 直接固定式を１台今回は、2.1.1.2 項で直接固定式を選択しているので、直接固定式のマシンを１台計上する。
2.4.7 【発電機の選択】 ···································· 45kVA を０台
本来ならば手引 4.4.4 項の表にしたがって 45kVA の発電機を１台計上するところであるが、今回は電源を元請が供給してくれるため、発電機は計上しない。

2.5 【ワイヤー消耗率の算出】 ······················· 1.22m／㎡
2.5.1 【消耗率】 ············································· 1.22m／㎡（再掲）
今回の現場で設定された条件を手引 4.5.1～4.5.8 項にあてはめると、基本消耗率・・・
1.11m／㎡、耗１・・・1、耗２・・・1、耗３・・・1、耗４・・・1.1、耗５・・・1、
耗６・・・1、耗７・・・1、となるので、手引 4.5 項の数式により、
1.11×1×1×1×1.1×1×1×1≒1.22 となる。

2.6 【ワイヤー消耗量の算出】 ······················· 3.22m／日
2.6.1 【ワイヤー消耗量】 ································· 3.22m／日（再掲）2.5.1 項で、補正後の消耗率が 1.22m／㎡と算出され、2.3 項で一日出来高が 2.64 ㎡と算出されたので、1.22m／㎡×2.64 ㎡／日 ≒ 3.22m／日 となる。

-4-

2.7 【消耗品・消耗工具等の計上】 ················· アンカー8.24 本、消耗工具等１セット
2.7.1 【アンカーの本数】 ································· 8.24 本
今回の施工量は、2.1.2.5 項で 4.12 面と計算されているので、手引 4.6.1.2 項により、
4.12×2＝8.24 となる。
2.7.2 【スリーブの個数】 ································· ７個
今回は 2.1.1.1 項で１日７時間の施工を計画しているので、手引 4.6.2 項にしたがって１日当たり７個のスリーブを計上しておく。
2.7.3 【消耗工具類】 ······································· １セット
今回の施工条件では、2.2.2 項により機械は１台のみを使用することになっているので、消耗工具類のセット数は、手引 4.6.3 項に従って、１セットを計上する。
2.7.4 【プーリー】 ·········································· １セット
今回の施工条件では、2.1.1.2 項により「直接固定式」を１台使用することになっているので、手引 4.6.4 項に従って、直接固定式のプーリーセット１台分を計上する。
2.7.5 【追加プーリー】 ···································· なし
今回の施工条件では、2.1.1.3 項により、追加プーリーを使用しないことになっているので、ここでは追加プーリーを計上しない。
2.7.6 【防護ネット】 ······································· ６枚
今回の施工条件では、2.1.1.2 項により「直接固定式」を１台使用することになっているので、手引 4.6.4 項（の最下段の注釈）に従って、防護ネットを６枚計上する。

-5-

2.8 【動力・用水の計上】 ·················· 車両用 24.62 ㍑、発電機用 0 ㍑、水 1,848 ㍑
2.8.1 【専用車の燃料】 ···································· ガソリン 23.17 リットル
今回は、2.4.4 項でバンを２台計上したので、手引 4.7.2 項に従ってガソリンを計上する。
（3.4 リットル×3.62 時間×2 台≒24.62）
2.8.2 【発電機の燃料】 ···································· 軽油０リットル
この現場では、2.1.1.1 項で１日の施工可能時間を７時間と設定しており、本来であれば発電機の台数が１台なので、手引 4.7.1 項の計算式により、5.7×7×1＝39.9 リットルとなるが、今回は元請が電源を供給してくれるので、この燃料は計上しない。
2.8.3 【水道水】 ············································· 1,848 リットル
この現場では、2.1.2.5 項の計算により、１ヶ所当りの総作業時間が 102 分（55+22+25）、
そのうち切断時間は 2.1.2.3 項により 22 分であることが判明している。すなわち総作業時間に占める切断時間の割合は、約 22％である（22÷105≒0.22）。
１日の施工可能時間は 420 分なので、１日の総切断時間は、
420 分×0.22＝92.4 分となる。
この 92.4.分（総切断時間）を、手引 4.7.3.2 項の数式に代入して、92.4×1×20＝1848 が求められる。
ただし、今回は元請がこの冷却水を供給してくれるので、コストは０円として計上する。

-6-

2.9 【代価表への記入】
2.9.1 【数量の記入】
これまでに算出された数量を、手引 4.2 項の代価表に記入する。

代価表（所期の施工条件による試算結果）
大分類

小分類

数量

１日当たり
単位

世話役

1

人

2

特殊作業員

1

人

3

普通作業員

2

人

4

運転手（散水車）

0

人

切断機

1

台

発電機

0

台

バン

2

台

8

ユニック

0

台

9

散水車（４ｔ）

0台

10 材料費

ワイヤー

3.22

ｍ

11 消耗品費

アンカー

8.24

本

12

スリーブ

7

個

13

消耗工具等

1

セット

14

プーリー

1

台分

15

追加プーリー

0

個

16

防護ネット

6

枚

17 動力（燃料）発電機

0 リットル

18

ワイヤーソー

0 リットル

19

バン

20

ユニック

0 リットル21

散水車（４ｔ）

0 リットル

22 用水

水道水

1

5

人件費

機械損料

6
7

車両損料

単価

金額

備考

24.62 リットル

1,848 リットル

23
24 小計

（円/2.64㎡）

25
26 １㎡当たり単価

（円/㎡）

-7-

2.9.2 【単価の記入】
数量の右側に単価を記入する。
2.9.2.1 【単価の出典】
それぞれの単価の根拠は、右列の「備考」欄に記されている。
大分類

小分類

数量

単位

単価

金額

備考

世話役

1

人

31,00031,000 R6年度の東京地区単価

2

特殊作業員

1

人

28,30028,300

〃

3

普通作業員

2

人

25,40050,800〃4

運転手（散水車）0人

23,600

0

〃

切断機

1

台

47,00047,000 手引5.2項のNo.1のK列

発電機

0

台

5,890

0 手引5.2項のNo.3のK列

バン

2

台

2,920

5,840 手引5.2項のNo.4のK列

8

ユニック

0

台

12,6000 手引5.2項のNo.5のK列

9

散水車（４ｔ）

0

台

12,4000 手引5.2項のNo.6のK列

10 材料費

ワイヤー

3.22

ｍ

35,000112,700 手引5.1.4項

11 消耗品費

アンカー

8.24

本

100

824 手引5.1.1項

12

スリーブ

7

個

300

2,100 手引5.1.2項

13

消耗工具等

1

セット

4,946

4,946 手引5.1.3項

14

プーリー

1

台分

27,64027,640 手引5.1.4項

15

追加プーリー

0

個

2,850

0

〃

16

防護ネット

6

枚

2,260

13,560〃17 動力（燃料）発電機

0 リットル130

0 時価（軽油代金）

18

ワイヤーソー

0 リットル150

0 時価（ガソリン代）

19

バン

24.62 リットル

150

20

ユニック

0 リットル130

0 時価（軽油代金）21

散水車（４ｔ）

0 リットル

130

0

22 用水

水道水

1,848 リットル

0.0

0 時価（上水道料金）

1

5

人件費

機械損料

6
7

車両損料

3,693

〃

〃

23

328,403 （円/2.64㎡）

24 小計
25

124,395 （円/㎡）

26 １㎡当たり単価

2.10 【単価（１㎡当たり）を求める】 ········ 124,395 円／㎡
2.10.1 【今回の結果】 ································· 328,403 円÷2.64 ㎡ ≒ 124,395 円／㎡
代価表の 26 行目で計算する１㎡当たり単価は、24 行目の小計金額を 2.64 ㎡で割れば算出できる（今回の現場の１日施工可能数量は 2.3 項において 2.64 ㎡と算出されていたので）。
今回のケースでは、１㎡当たり 124,395 円となる。
2.10.2 【その他のケースの計算単価】
上記以外の条件は無数にある。それらの条件に対応する単価は、次項以降に示されている。

-8-

3【さまざまな現場条件の計算例】
3.1 【水養生をしない場合】
これは、既出の第２項と同じ現場を施工するものだが、最終的には全部を解体するので水養生をする必要がない旨の指示を受けたケース。施工量が増え、作業員が減って単価が下がっている。
3.1.1 【１日施工可能時間】 ························ ７時間（昼間）3.1.2 【施工機械】 ···································· 直接固定式
3.1.3 【プーリーの追加数】 ························ なし
3.1.4 【水養生】 ······································· なし
3.1.5 【足場等での作業】 ··························· なし
3.1.6 【吊りながら切断】 ··························· 不要
3.1.7 【切断面の形状】 ······························ 0.8m×0.8m ： すなわち、
3.1.7.1 【平均断面積】 ·························· 0.64 ㎡
3.1.7.2 【躯体の厚み】 ·························· 0.8m
3.1.7.3 【接触長】································· 0.8m
3.1.7.4 【水平距離長】 ·························· 0.8m
3.1.8 【躯体の材質】 ································· 現場打ちコンクリート
3.1.9 【鉄筋量】 ······································· 低配筋（0.4％未満）
3.1.10 【切断方向】 ···································· 水平切断
3.1.11 【防護養生のレベル】 ························ 壁、柱など
3.1.12 【松杭】 ·········································· なし
3.1.13 【水中施工】 ···································· なし
3.1.14 【日当たり計画施工量】 ····················· 不明
3.1.15 【電源の負担】 ································· 元請が電源を供給する
3.1.16 【用水の負担】 ································· 元請が冷却水を供給する

-9-

大分類

小分類

数量

単位

単価

金額

備考

世話役

1

人

28,90028,900

2

特殊作業員

1

人

26,70026,700

3

普通作業員

0

人

23,90004

運転手（散水車）0人

22,400

0

切断機

1

台

45,60045,600

発電機

0

台

5,860

0

バン

1

台

2,840

2,840

8

ユニック

0

台

11,80009散水車（４ｔ）

0台

12,2000

10 材料費

ワイヤー

4.55

ｍ

35,000159,250

11 消耗品費

アンカー

11.66

本

100

1,166

12

スリーブ

7

個

300

2,100

13

消耗工具等

1

セット

4,946

4,946

14

プーリー

1

台分

27,64027,64015

追加プーリー

0

個

2,850

0

16

防護ネット

6

枚

2,260

13,56017 動力（燃料）発電機

0 リットル130

018

ワイヤーソー

0 リットル

150

0

19

バン

12.31 リットル

150

1,847

20

ユニック

0 リットル130

021

散水車（４ｔ）

0 リットル

130

0

22 用水

水道水

2,604 リットル

0.0

0 4.7.3.2項から算出

1

5

人件費

機械損料

6
7

車両損料

23

314,549 （円/3.73㎡）

24 小計
25

84,329 （円/㎡）

26 １㎡当たり単価- 10 -

3.2 【ダムの堰堤を切断する場合】
これは、砂防ダムにスリットを入れるときなどに適用する。躯体は無筋であることを前提としている。断面が大きく、作業空間も広く確保できるので、施工能率の高い「移動式」を採用している。その結果、1 日当たりの施工量が増えている一方、ワイヤーの消費量も増えている。

3.2.1 【１日施工可能時間】 ·················· 7 時間（昼間）3.2.2 【施工機械】 ······························ 移動式
3.2.3 【プーリーの追加数】 ·················· 4 個
3.2.4 【水養生】 ································· なし
3.2.5 【足場等での作業】 ····················· あり
3.2.6 【吊りながら切断】 ····················· 不要
3.2.7 【切断面の形状】 ························ 天端 8m、底辺 12m、高さ 1.8m の台形：すなわち、
3.2.7.1 【平均断面積】 ···················· 18 ㎡
3.2.7.2 【躯体の厚み】 ···················· 1.8m
3.2.7.3 【接触長】··························· 1.8m（プーリーを追加するため）
3.2.7.4 【水平距離長】 ···················· なし
3.2.8 【躯体の材質】 ··························· 現場打ちコンクリート
3.2.9 【鉄筋量】 ································· 無筋
3.2.10 【切断方向】 ······························ 垂直切断
3.2.11 【防護養生のレベル】 ·················· 壁、柱など
3.2.12 【松杭】 ···································· なし
3.2.13 【水中施工】 ······························ なし
3.2.14 【日当たり計画施工量】 ··············· 不明
3.2.15 【動力の負担】 ··························· 施工業者の負担
3.2.16 【用水の負担】 ··························· 施工業者が冷却水を用意する- 11 -

大分類

小分類

数量

単位

単価

金額

備考

世話役

1

人

31,00031,000

2

特殊作業員

2

人

28,30056,600

3

普通作業員

0

人

25,40004

運転手（散水車）1

人

23,60023,600切断機

1台

60,50060,500

発電機

0

台

5,890

0

バン

0

台

2,920

0

8

ユニック

1

台

12,60012,6009

散水車（４ｔ）

1

台

12,40012,40010 材料費

ワイヤー

26.09

ｍ

35,000913,150

11 消耗品費

アンカー

0

本

100

0

12

スリーブ

7

個

300

2,100

13

消耗工具等

1

セット

4,946

4,946

14

プーリー

1

台分

18,775

18,77515

追加プーリー

4

個

2,850

11,400

16

防護ネット

12

枚

2,260

27,12017 動力（燃料）発電機

0 リットル130

018

ワイヤーソー

58.8 リットル

150

8,820

19

バン

0 リットル

150

0

20

ユニック

30.58 リットル

130

3,975

21

散水車（４ｔ）

24.2 リットル

130

3,146

22 用水

水道水

6,552 リットル

0.2

1,310 4.7.3.2項から算出

1

5

人件費

機械損料

6
7

車両損料

23

1,191,442 （円/19.62㎡）

24 小計
25

60,726 （円/㎡）

26 １㎡当たり単価- 12 -

3.3 【橋脚を切断する場合】
これは、一般的な橋脚を分割切断するときなどに適用する。躯体は低配筋であることを前提としている。断面が大きく、周囲に人家が存在しないので、「移動式」でも施工できるが、ワイヤーのコストを抑えるためと、高所での取扱いに優れているために「直接固定式」を採用している。

3.3.1 【１日施工可能時間】 ························ ７時間（昼間）3.3.2 【施工機械】 ···································· 直接固定式
3.3.3 【プーリーの追加数】 ························ ４個程度
3.3.4 【水養生】 ······································· 飛散防止まで
3.3.5 【足場等での作業】 ··························· あり
3.3.6 【吊りながら切断】 ··························· 不要
3.3.7 【切断面の形状】 ······························ 1.5m×1.2m ： すなわち、
3.3.7.1 【平均断面積】 ·························· 1.8 ㎡
3.3.7.2 【躯体の厚み】 ·························· 1.2m
3.3.7.3 【接触長】································· 2.7m（プーリーを追加するため）
3.3.7.4 【水平距離長】 ·························· 最大 1.5m
3.3.8 【躯体の材質】 ································· 現場打ちコンクリート
3.3.9 【鉄筋量】 ······································· 低配筋（0.4％未満）
3.3.10 【切断方向】 ···································· 垂直・水平混合切断
3.3.11 【防護養生のレベル】 ························ 壁、柱など
3.3.12 【松杭】 ·········································· なし
3.3.13 【水中施工】 ···································· なし
3.3.14 【日当たり計画施工量】 ····················· 不明
3.3.15 【電源の負担】 ································· 元請が電源を供給する
3.3.16 【用水の負担】 ································· 元請が冷却水を供給する- 13 -

大分類

小分類

数量

単位

単価

金額

備考

世話役

1

人

31,00031,000

2

特殊作業員

1

人

28,30028,300

3

普通作業員

0

人

25,40004

運転手（散水車）0人

23,600

0

切断機

1

台

47,00047,000

発電機

0

台

5,890

0

バン

1

台

2,920

2,920

8

ユニック

0

台

12,60009散水車（４ｔ）

0

台

12,4000

10 材料費

ワイヤー

8.52

ｍ

35,000298,200

11 消耗品費

アンカー

5.96

本

100

596

12

スリーブ

7

個

300

2,100

13

消耗工具等

1

セット

4,946

4,946

14

プーリー

1

台分

27,64027,64015

追加プーリー

4

個

2,850

11,400

16

防護ネット

6

枚

2,260

13,56017 動力（燃料）発電機

0 リットル130

018

ワイヤーソー

0 リットル

150

0

19

バン

12.31 リットル

150

1,847

20

ユニック

0 リットル130

021

散水車（４ｔ）

0 リットル

130

0

22 用水

水道水

3,948 リットル

0.0

0 4.7.3.2項から算出

1

5

人件費

機械損料

6
7

車両損料

23

469,509 （円/5.36㎡）

24 小計
25

87,595 （円/㎡）

26 １㎡当たり単価- 14 -

3.4 【高速道路の高欄を切断する場合】
夜間施工であり、配筋率が高く、クレーンによる吊り作業も必要な、難度の高い現場。技術的には可能であるが、１日施工量が大幅に落ちるため、施工単価は高くなる。

3.4.1 【１日施工可能時間】 ··············· ７時間（夜間）3.4.2 【施工機械】 ··························· 直接固定式
3.4.3 【プーリーの追加数】 ··············· なし
3.4.4 【水養生】 ······························ 集水まで
3.4.5 【足場等での作業】 ·················· あり
3.4.6 【吊りながら切断】 ·················· 必要（ここでは１回の切断について 20 分を計上した）
3.4.7 【切断面の形状】
高さ 1200 ㎜、底幅 700 ㎜、天端 300 ㎜、底厚 400 ㎜のＬ字型： すなわち、
3.4.7.1 【平均断面積】 ················· 0.52 ㎡
3.4.7.2 【躯体の厚み】 ················· 0.3m
3.4.7.3 【接触長】························ 2.6m
3.4.7.4 【水平距離長】 ················· なし
3.4.8 【躯体の材質】 ························ 現場打ちコンクリート
3.4.9 【鉄筋量】 ······························ 高配筋（1.2％未満）
3.4.10 【切断方向】 ··························· 垂直切断
3.4.11 【防護養生のレベル】 ··············· 壁、柱など
3.4.12 【松杭】 ································· なし
3.4.13 【水中施工】 ··························· なし
3.4.14 【日当たり計画施工量】 ············ 不明
3.4.15 【電源の負担】 ························ 元請が電源を供給する
3.4.16 【用水の負担】 ························ 元請が冷却水を供給する- 15 -

大分類

小分類

数量

単位

単価

金額

備考

世話役

1

人

38,75038,750

2

特殊作業員

1

人

35,37535,375

3

普通作業員

2

人

31,75063,5004

運転手（散水車）0人

29,500

0

切断機

1

台

47,00047,000

発電機

0

台

5,890

0

バン

2

台

2,920

5,840

8

ユニック

0

台

12,60009散水車（４ｔ）

0

台

12,4000

10 材料費

ワイヤー

4.29

ｍ

35,000150,150

11 消耗品費

アンカー

5.96

本

100

596

12

スリーブ

7

個

300

2,100

13

消耗工具等

1

セット

4,946

4,946

14

プーリー

1

台分

27,64027,64015

追加プーリー

0

個

2,850

0

16

防護ネット

6

枚

2,260

13,56017 動力（燃料）発電機

0 リットル130

018

ワイヤーソー

0 リットル

150

0

19

バン

24.62 リットル

150

3,693

20

ユニック

0 リットル130

021

散水車（４ｔ）

0 リットル

130

0

22 用水

水道水

2,184 リットル

0.0

0 4.7.3.2項から算出

1

5

人件費

機械損料

6
7

車両損料

23

393,150 （円/1.55㎡）

24 小計
25

253,645 （円/㎡）

26 １㎡当たり単価- 16 -