午後

実 地

平成 23 年度
઄級管工事施工管理技術検定 実地試験問題
次の注意をよく読んでから始めてください。

【注意】1唖これは実地試験問題です。表紙とも枚問題あります。
2唖解答用紙に試験地、受験番号、氏名を間違いのないように記入してください。
3唖問題 No. 1 は必須問題です。必ず解答してください。
問題 No. 2 と No. 3 の 2 問題のうちから 1 問題を選択し、解答してください。
問題 No. 4 と No. 5 の 2 問題のうちから 1 問題を選択し、解答してください。
問題 No. 6 は必須問題です。必ず解答してください。
以上の結果、全部で 4 問題を解答することになります。
4唖解答は別紙解答用紙の所定の解答欄に記入してください。
5唖選択した問題は、解答用紙の選択欄に印を記入してください。

6唖選択問題は、指定数を超えて解答した場合、減点となりますから十分注意してください。
7唖解答を訂正する場合は、消しゴムできれいに消してから訂正してください。
8唖問題用紙の余白は、計算等に使用して差し支えありません。
ただし、解答用紙は計算等に使用しないでください。
9唖この試験問題は、試験終了時刻（15 時 40 分）まで在席した方のうち、希望者に限り持ち帰りを認めます。途中退室した場合は、持ち帰りできません。なお、解答用紙はいかなる場合でも持ち帰りはできません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。

DH2KGJM.mcd

Page 1

11/10/27 11:27

v5.51

問題 No. 1 は必須問題です。必ず解答してください。解答は別紙解答用紙に記入してください。

【No. 1】

次の設問〜設問の答えを解答欄に記入しなさい。

〔設問〕

に示す図について、ループ通気管及び通気立て管を記入しなさい。
〔設問〕

及び
に示す図について、適当なものには○、適当でないものには姶を正誤欄に記入し、姶とした場合には、理由又は改善策を記述しなさい。



排水・通気設備系統図
大気に開放RFL
伸頂通気管
小便器
洋風大便器
4FL

掃除流し
3FL 掃除口

和風大便器

洗面器
2FL
排水横枝管
1FL
GL




単式伸縮管継手の施工要領図



管の天端よりやや低い位置
単式伸縮管継手ますインバート桝の肩の施工要領図

モルタルガイド― 1 ―DH2KGJM.mcd

Page 2

11/10/27 11:27

v5.51

〔設問〕

に示す図について、湯沸室の機械換気方式の種別を記入しなさい。
〔設問〕

に示す図について、使用される配管材料名を記述しなさい。



湯沸室の換気方式図

湯沸室

つ

絶縁材付き鋼製吊りバンド

排気機

絶縁材

ガスレンジ

配管

給気口

問題 No. 2 と No. 3 の઄問題のうちからઃ問題を選択し、解答は別紙解答用紙に記入してください。選択した問題は、選択欄に【No. 2】

印を記入してください。

パッケージ形空気調和機の冷媒管を施工する場合の留意事項をつ解答欄に簡潔に記述しなさい。
ただし、工程管理及び安全管理に関する事項を除く。

【No. 3】

給水、排水管を敷地内に埋設施工する場合の留意事項をつ解答欄に簡潔に記述しなさい。
ただし、管の切断・接合に関する事項、工程管理及び安全管理に関する事項を除く。

― 2 ―DH2KGJM.mcd

Page 3

11/10/27 11:27

v5.51

問題 No. 4 と No. 5 の઄問題のうちからઃ問題を選択し、解答は別紙解答用紙に記入してください。選択した問題は、選択欄に【No. 4】

印を記入してください。

ある工事の作業について、次の設問〜設問の答えを解答欄に記入しなさい。

ある工事の作業（作業日数、工事比率）の相互関係等は、以下の通りである。
イ

作業Ａ（日、％）は、工事着工とともに着手する。

ロ

作業Ｂ（日、％）及び作業Ｃ（日、10 ％）は、作業Ａの完了後すぐに着手する。
ハ

作業Ｄ（日、％）は、作業Ｃの完了後、施工を日間休止した後に着手する。

ニ

作業Ｅ（日、24 ％）は、作業Ｄの完了後に着手する。

ホ

作業Ｆ（日、16 ％）及び作業Ｇ（日、18 ％）は、作業Ｅに着手した後、日遅れて着手する。
作業Ｈ（ト

作業Ｉ（日、％）は、作業Ｈの完了後に着手する。

〔設問〕

ヘ

日、15 ％）は、作業Ｅの完了後に着手する。

横線式工程表（バーチャート工程表）を完成させなさい。ただし、工事はできるだけ早く終了させるものとし、土曜日、日曜日等の休日は考慮しない。

〔設問〕予定累積出来高曲線を記入し、各作業の開始及び完了日ごとに累積出来高の数字を記入しなさい。ただし、各作業の出来高は、作業日数内において均等とする。

〔設問〕予定累積出来高曲線が、その形状から呼ばれる別の名称を述べなさい。

〔設問〕

実施累積出来高曲線による工程管理の方法を簡潔に述べなさい。

〔設問ネットワーク工程表に対する横線式工程表（バーチャート工程表）の欠点を簡潔に述べ〕なさい。

作業名

工事比率％

累積比率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ％

作業Ａ

3100

作業Ｂ

390

作業Ｃ

1080

作業Ｄ

870

作業Ｅ

2460

作業Ｆ

1650

作業Ｇ

1840

作業Ｈ

1530

作業Ｉ

320

日

100

3― 3 ―

DH2KGJM.mcd

Page 411/10/27 11:27

v5.51

【No. 5】

次の設問及び設問の答えを解答欄に記入しなさい。

〔設問〕

労働安全衛生に関する文中、内に当てはまる、 労働安全衛生法上に定められている数値を解答欄に記入しなさい。



事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断の業務に使用するガスの容器の温度を



Ａ度以下に保たなければならない。

事業者は、架設通路を設置する場合、こう配がＢ度をこえるものには、踏さんその他の滑止めを設けなければならない。

〔設問〕

労働安全衛生に関する文中、内に当てはまる、 労働安全衛生法上に定められている用語又は数値を選択欄から選び、解答欄に記入しなさい。



事業者は、石綿若しくは石綿をその重量の 0.1 ％を超えて含有する製剤その他の物を取り扱う作業（試験研究のため取り扱う作業を除く。）については、Ｃを選任し、その者に作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定させ、労働者を指揮させなければならない。


事業者は、移動はしごについては、丈夫な構造とし、材料は著しい損傷、腐食等がなく、幅はＤcm 以上とし、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じなければ使用してはならない。


事業者は、作業床の高さがm 以上 10 m 未満の高所作業車の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務に労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のためのＥを行なわなければならない。

選択欄
主任技術者、作業主任者、安全管理者
20、30、45
技能講習、特別の教育、運転教習― 4 ―DH2KGJM.mcd

Page 5

11/10/27 11:27

v5.51

問題 No. 6 は必須問題です。必ず解答してください。解答は別紙解答用紙に記入してください。

【No. 6】

あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事をઃつ選び、次の設問〜設問の答えを解答欄に記述しなさい。

〔設問〕その工事につき、次の事項について記述しなさい。



工事件名〔例：◎◎ビル（◇◇邸）□□設備工事〕



工事場所〔例：◎◎県◇◇市〕



設備工事概要〔例：設備の工事種目、規模等、建物の構造、階数、延べ面積〕



現場でのあなたの立場又は役割〔設問〕

上記工事を施工するに当たり工程管理上、あなたが特に重要と考えた事項についてとった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。

〔設問〕

上記工事を施工するに当たり品質管理上、あなたが特に重要と考えた事項についてとった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。

― 5 ―DH2KGJM.mcd

Page 6

11/10/27 11:27

v5.51