重点目標一覧表

担当部局名【平成２５年度重点目標】

重点目標【平成２６年度重点目標】

賑わいと交流のまち創りに向けた道路網の整備・促進

重点目標

地域資源をつなぐ賑わいと交流のまち創りに向けた道路網の整備・促進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進

達成状況・達成度
具体的な重点取組項目（箇条書き）①4路線で工事L=1,585ｍ完了､L=770ｍ施工中､用 ①上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進
地177㎡､補償5件契約②上田バイパス第二期工区の整備促進②大屋地区の設計協議完了､下吉田地区で境界立 ②上田バイパス第二期工区の整備促進
会実施､蒼久保・芳田地区で用地取得に着手
１ ③交流・文化施設周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進 ③上田橋中島線は北側工区L＝220ｍ完了。櫓下泉 ③サントミューゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進
平線の桝網函渠化工事はH25.10月契約､5月完了④定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路（長野県実施事業）の整備促進 ④上野バイパス第二期は用地買収中。長野上田線､④定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路（長野県実施事業）の整備
小諸上田線は街路工事施工中
促進⑤上田道と川の駅における地域振興活動の推進⑤年間レジ通過者数68,565人(前年度比75％増)⑤上田道と川の駅における地域振興活動の推進⑥有料トンネルの早期無料化及び負担軽減に向けた取り組みの実施

重点目標

運賃低減バスの利用促進を柱とした公共交通活性化の推進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①運賃低減バスの実証運行と利用促進

２②別所線運行協定に基づく安全対策の推進③別所線電車の存続に向けた利用促進

達成状況・達成度
具体的な重点取組項目（箇条書き）①10月1日実証運行開始、輸送人員(10月〜3月） ①運賃低減バスの実証運行と積極的な利用促進
前年度比9.4%増(運休となった2月を除く)②まちなか循環バスの導入に向けた検討②運行協定に基づき安全対策事業を計画的に実施③輸送人員1,218千人(前年度比3.3％増)③別所線の安全対策の推進

安全・安心な都市環境の整備

重点目標

達成状況・達成度
具体的な重点取組項目（箇条書き）①トンネル掘削519ｍ完了(貫通)①市道丸子小牧線バイパス整備事業の推進②4橋の実施設計､3橋の耐震設計を実施､3路線の ②老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び日常点検(パトロール)の実施
舗装工事完了､野竹トンネルの調査点検完了③上田市街地の洪水対策③神科台排水路L=460m施工中、矢出沢川でボーリ ③上田市街地の洪水対策
ング調査を実施④幹線市道の歩道整備
３ ④民間住宅・避難施設等の耐震化とアスベスト分析調査及び除去工事の推進 ④木造住宅耐震診断25戸実施､避難施設･特定建築物耐震診断21件実施､住宅耐震改修15戸実施⑤民間住宅・避難施設等の耐震化とアスベスト分析調査及び除去工事の推進
アスベスト分析調査6箇所･除去工事2施設実施⑤公共建築物の安全対策の推進⑤耐震化工事9件､耐震診断6件完了。第二中学校､神科第一保育園､デジタル無線は施工中⑥安全・安心な公共建築物の整備
さらに､小中学校耐震化事業5校について着手⑥幹線市道の歩道整備⑥3路線で工事L=470ｍ施工中､用地717㎡､補償9件実施、用地買収8件を実施

生活快適都市をめざしたまちづくり計画の推進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①県が定める都市計画区域マスタープランの策定
４ ②都市計画区域の統合③地域特性を活かした景観形成の推進④市都市計画マスタープランの策定に向けた取組⑤都市計画道路見直し素案の策定

重点目標

重点目標

具体的な重点取組項目（箇条書き）①魅力ある快適な都市公園等の整備

５ ②安全・安心な公園施設の維持管理③市民協働による緑化推進事業

重点目標
達成状況・達成度①交流文化芸術センター･市民緑地広場整備工事
3月着手
上田城跡公園バリアフリー化舗装1,077ｍ完了
信州国際音楽村公園東トイレ完成②都市公園の長寿命化計画を策定6箇所。公園施設修繕67箇所､危険遊具撤去20基､遊具の新設
7基③市民管理花壇へ花苗約145千本配布
花と緑のまちづくりコンクールの実施
染屋台ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの保全作業を市民協働で5回実施

市長指示事項・都市計画マスタープランについては、関係者の理解を得ながら前進するよう取り組むこと。
・快適かつ緑豊かで潤いのあるまちづくりを進めるために、目に見える形で実績が上がるよう取り組むこと。
・道と川の駅を活用した地域振興については、農政部局と連携し活力あるものとなるよう取り組むこと。

1

期限・数値目標等①トンネル本体､取付道路工事の推進②橋梁補修4本､舗装修繕工事2路線実施
パトロールの実施③神科台排水路､矢出沢川の整備④歩道整備3路線(小島手塚線、黒坪長島線、材木町線)実施⑤住宅耐震診断68戸､避難施設･特定建築物
耐震診断25件､住宅耐震改修15戸
アスベスト分析調査13箇所･除去1施設⑥学校耐震化5校､非構造耐震化工事10校､第二中学校改築工事、神科第一保育園改
築工事､消防庁舎耐震補強工事を実施

生活快適都市をめざしたまちづくり計画の推進

達成状況・達成度
具体的な重点取組項目（箇条書き）①県都市計画審議会で承認、3月24日に決定①上田市都市計画マスタープランの策定②県都市計画審議会で承認、3月24日に決定②都市計画区域見直しの検討③景観デザインマニュアルを作成。3月､景観づく ③都市計画道路の見直し
り団体(大手町自治会)の設立に向け説明会開催④マスタープラン修正素案を作成⑤都市計画道路見直し素案を策定

魅力ある緑豊かな都市環境の創出

期限・数値目標等①輸送人員:実証運行前の20％増②既存の循環バスの実態調査とまちなか循
環バスの導入に向けた調査・研究③安全運行のための設備投資･修繕の計画
的推進④輸送人員120万人の確保

安全・安心な都市環境の整備

具体的な重点取組項目（箇条書き）①市道丸子小牧線バイパス整備事業の推進②老朽化した道路構造物の長寿命化の推進

重点目標

期限・数値目標等①2路線(五反田新屋線､踏入大屋線)の整備促進②3地区(国分地区､蒼久保地区､芳田地区)の用地補償の推進③2路線(上田橋中島線､櫓下泉平線)の整備推進④3路線(上野バイパス第二期､主要地方道長野上田線､小諸上田線)の整備促進⑤地域振興事業への支援と協力⑥時間帯割引の実施：平井寺4/1から
三才山・新和田8/1から

重 点 目 標 「乗って残す」「乗って活かす」を基本とした公共交通活性化の推進④別所線電車存続に向けた利用促進

重点目標

都市建設部期限・数値目標等①市民説明会を開催し、３月までに策定②庁内ワーキンググループによる検討③マスタープランとの整合検証と市民説明会等を３月までに実施

緑豊かな魅力ある都市環境の創出

具体的な重点取組項目（箇条書き）①魅力ある快適な都市公園等の整備②地域資源を活かした街並み景観に関する検討と意識啓発を図る(1)大手通りの景観検討と景観づくり市民団体の設立に向けた協議･調整(2)北陸新幹線金沢延伸を契機とした上田駅周辺の景観検討と案内サイン(ろくもん赤の活用)の整備③安全・安心な公園施設の維持管理④市民協働による緑化推進事業

期限・数値目標等①交流文化芸術ｾﾝﾀｰ･市民緑地広場整備完成
上田城跡公園バリアフリー化舗装L=300m
②
(1)通年
(2)通年
③公園施設長寿命化計画策定全体計画39箇所
遊具等の公園施設修繕50箇所実施④花苗配布135千本､花と緑とまちづくりコンクール､花づくり講習会3回実施
染屋台グリーンベルト保全 市民協働によるボランティア作業5回実施

市長指示事項・道路網の整備については、着実に前進できるよう鋭意取り組むこと。・広域圏域並びに中心市街地の回遊策については、工夫を凝らし取り組むこと。・公共交通の活性化については様々な面から効果的な施策を、ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽについては魅力的なものになるよう検討を進めること。・上田城周辺の景観整備については、機を逃さず鋭意取り組むこと。