ઃ級実地問題

平成 22 年度
ઃ級造園施工管理技術検定・実地試験
試 験 問 題
次の注意をよく読んでから始めてください。

〔注意〕1唖これは実地試験の試験問題用紙です。表紙とも枚亜問題あります。
2唖問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。
3唖問題から問題までは選択問題ですから亜このうち題を選択し解答してください。
選択指定数をこえて解答した場合亜採点の対象としません。
4唖解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述してください。
5唖解答を訂正する場合は亜消ゴムできれいに消してから訂正してください。
6唖問題用紙の余白は亜下書きに使用してもさしつかえありません。
7唖解答用紙は亜必ず係員に渡した後に退席してください。持ち帰りは厳禁です。
8唖この試験問題は亜試験終了時刻（16 時 00 分）まで在席した方のうち亜希望者に限り亜持ち帰りを認めます。
途中退席した場合は亜持ち帰ることは出来ません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。

※ 問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題 あなたが経験した主な造園工事のうち亜工事の施工管理において工程管理又は品質管理上の課題があったつの工事を選び亜その工事に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
（造園工事以外の記述は採点の対象となりません。）
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



工事名



工事内容
1 〜◯
5 について明確に記述しなさい。
の工事に関し亜以下の◯

1
◯

施工場所

2 ア
◯

イ

この工事の契約上の発注者名又は注文者名
この工事における亜あなたの所属する会社等の契約上の立場を解答欄の〔で囲みなさい。

その他にを付けた場合は（3 工◯

該当するものを〕内の）に契約上の立場を記述しなさい。

期

4 工事金額又は請負代金額◯5 工事概要◯ア

工事の内容について具体的に記述しなさい。

イ

工事数量について具体的に記述しなさい。（工種亜種別亜細別亜数量亜規格等）ウ


現場の状況及び周辺の状況について具体的に記述しなさい。（必要に応じ亜関連工事の有無等当該工事の施工に影響等を与える事項亜内容等を含む）



工事現場における施工管理上のあなたの立場を記述しなさい。



上記工事の施工にあたり亜課題があった管理項目名（工程管理又は品質管理）及びその課題の内容（背景及び理由を含む）を具体的に記述しなさい。



の課題に対し亜あなたが現場で実施した処置又は対策を具体的に記述しなさい。
― 1 ―

※ 問題及び問題は必須ですから亜必ず解答してください。

問題 下図に示す公園における造園工事に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕工

種種別＊

植栽基盤工 土性改良工
表土盛土工
高木植栽工
植栽工

移植工

細別規

格単位数量摘要＊

＊

＊

＊

土性改良挨

m23,500 堆肥系土壌改良材

発生表土盛土挨

m33,000 表面仕上げを含む

クスノキ
クロマツ

低木植栽工

トベラ

地被類植栽工コウライシバ

高木移植工

クスノキ

H(m)
3.0H(m)2.0H(m)0.4

C(m)0.15C(m)
挨C(m)
挨W(m)
0.8W(m)
0.6
W(m)
0.3

＊

二脚鳥居型支柱(添え木付)
防風ネット掛けを含む

本

19本

400 竹布掛け支柱

本

1,500 本/m2

36 cm 姶 28 cm 姶 10 枚

m2

2,000

H(m)
5.0

本

C(m)
0.50

W(m)
1.8

目地張り(目土あり)
整地を含む
二脚鳥居組合せ型支柱
6
防風ネット掛けを含む

注）表中の＊の欄に入れる語句及び数値は亜出題の趣旨から記入していない。
〔工事に係る条件〕
・関東地方の海岸埋立地にある地区公園において亜その一部区域の整備工事を行うものであり亜上記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。
・工事区域内の園路広場・パーゴラは別工事であり亜工事区域の面積は約 15,000 m2 である。
・工事区域は亜飛砂は来ないが恒常的に海風が強い。
・地被類植栽工の植栽予定地は亜道路側の施工済の擁壁から公園側へ片勾配で造成済である。
・事前の調査により亜工事区域内の土壌は砂質土で下層地盤の排水性はおおむね良好であることが確認されている。一方亜工事区域東側の植栽工におけるクスノキ及びトベラの植栽予定― 2 ―地は亜全体がヘドロ混じりの砂質土が 2 m 以上の厚さで存在し亜不透水層を形成している。
このため亜必要な厚さの有効土層を確保するよう植栽基盤工においてクスノキ及びトベラの植栽予定地全体を良質土により盛土を行う。
・移植するクスノキは亜あらかじめ溝掘式の根回しを行ってあるものを約 5 km 離れた小学校跡地から搬入する。
・工期は亜月 10 日から 10 月 30 日までとする。


植栽基盤工に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
イ

土壌に関する次の記述のＡ〜Ｆに当てはまる最も適当な語句を下記のア〜スの中から選び亜その記号を解答欄に記入しなさい。
海岸埋立地においては亜海底土砂による埋立のため植栽基盤にヘドロが現れる場合がある。ヘドロは亜性質はＡやＢ気性・透水性の極めて低い物の生育に影響を及ぼすに似ているが亜乾燥すると収縮して大きくひび割れる。また亜通ＣＤとなっている場合がある。海岸埋立地においては亜この他に植を呈する土壌亜Ｅ

ガスの発生亜高濃度のＦの存在が見られることがある。
ア唖粘土

イ唖弱酸性

ク唖一酸化炭素ロ

ウ唖腐植ケ唖ポドゾルエ唖メタン

オ唖砂コ唖強アルカリ性

カ唖真砂土

サ唖還元土

キ唖塩分

シ唖シルト

ス唖泥炭

砂質土の区域において亜堆肥系の土壌改良材を用いることとしているが亜堆肥系の土壌改良材がもたらす一般的な改良効果を具体的につ記述しなさい。

ハ

植栽工におけるクスノキ及びトベラの植栽予定地の植栽基盤整備について亜植栽地の排水性を確保するために必要な具体の工事方法及び表土盛土工における施工上の留意事項を具体的に記述しなさい。



移植工において亜移動式クレーンを使用し亜掘取り亜根巻きの終わった樹木の積込み作業を行う
際亜樹幹や枝葉に損傷を与えないようにするために行う品質管理上の措置を具体的につ記述しな
さい（ただし亜クレーンの操作及び樹木の運搬に関する内容は除く）。

 高木植栽工及び高木移植工に関し亜以下のイ亜ロについて答えなさい。
イ

竹布掛け支柱の取付けにおける支柱と支柱及び支柱と樹幹（枝）の結束方法を具体的につ記述しなさい。

ロ

植付け後に行う養生作業のうち亜クスノキへの防風ネット掛けについて亜その目的及び作業上の留意事項を具体的に記述しなさい。



地被類植栽工に関し亜以下のイ亜
ロについて答えなさい。
イ 張芝を行う箇所の整地における一連の作業内容を具体的に記述しなさい（ただし亜施肥及び土壌改良に関する内容は除く）。
ロ 張芝後の養生方法を具体的につ記述しなさい。
― 3 ―

※ 問題亜問題亜問題は選択問題ですから亜このうち題を選択して解答してください。
【選択問題】
問題 工程管理に関する以下の設問
亜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



下図は亜ある造園工事の未完成のネットワーク図である。
イ

下記の条件に従い亜解答用紙の未完成のネットワーク図を完成させなさい｡(作業名は記号で図示)
Ａ

12Ｂ

Ｃ

3845ＦＧＪ

91011Ｏ

12Ｌ76［条件］・ＤはＢの後続作業である。
・ＥはＣの後続作業であり亜Ｂが終わらないと着手できない。
・ＧはＥの後続作業である。
・ＨはＦの後続作業である。
・ＩはＤの後続作業であり亜ＧとＨが終わらないと着手できない。
・ＪはＤの後続作業であり亜ＧとＨが終わらないと着手できない。
・ＫはＪの後続作業である。
・ＬはＧとＨの後続作業である。
・ＭはＦの後続作業である。
・ＮはＩ亜Ｋ亜Ｌ亜Ｍの後続作業である。
・ＯはＮの後続作業である。
ロ イの場合において亜工程の各作業の所要日数が下記のとき亜以下の）亜）について答えなさい。
作業

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬ所要日数

Ｍ）クリティカルパスの作業名を記述しなさい。（例：Ａ→Ｂ→Ｃの要領による）））の場合の全所要日数は何日か。
8 の最早結合点時刻は何日か。
ハ 
ロの場合において亜イベント◯

― 4 ―

ＮＯ



ニ

イ亜
ロ の場合において亜各作業の日当たり作業員数が下記のとき亜工期が最短で亜かつ亜ピーク時の作業員が最小となる場合の亜日当たり最大作業員数は何人か。
ただし亜各作業は分割して行えないものとする。
作業

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯ

作業員数

(山積図の下書き用)
15(人)10ホ

10152025(日)施工箇所の条件から所要日数について再検討したところ亜作業Ｆ亜作業Ｈ亜作業Ｊがそれぞれ日多くかかることが判明した。
この場合のクリティカルパスにおける全所要日数は何日か。

ヘ

ホの場合において亜全所要日数を
ロの予定の通り進めるためには亜どの作業を何日短縮する必要があるか。
ただし亜短縮できる作業はつのみとし亜作業Ａ亜作業Ｏは短縮できない。また亜作業日数が日となる短縮はできない。

― 5 ―

ト


ホ亜

ヘの場合において亜ニの各作業の日当たり作業員数に変更がないとした場合亜以下の）亜）について答えなさい。

）工期が最短で亜かつ亜ピーク時の作業員が最小となる山積図を解答用紙に作成しなさい。
ただし亜各作業は分割して行えないものとする。
(山積図の作成例)(人)
ＯＰ

(山積図の下書き用)
15(人)Ｑ10(日)


10152025(日)））の場合の日当たり最大作業員数は何人か。



工事の作業量管理において亜一般に作業員の稼働率低下の要因として考えられるものをつ記述しなさい。

― 6 ―問題亜問題は次のページ以降です｡― 7 ―【選択問題】
問題 次の工事数量表に基づく造園工事の品質管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕
工

種種別

細別

シラカシ
高木植栽工

イロハモミジ

植栽工
コナラ
地被類植栽工 コグマザサ
擁壁工



石積工

間知石積

規

格単位数量

本

10支柱取付け本

5支柱取付け

本

10株立物
（本立）

芽立m2

50

コンテナ径10.5 cm

種類
規格 高さ(m)
花崗岩 45 間知
1.0m

30

谷積み

H(m)

C(m)

W(m)

5.0H(m)0.30
C(m)1.5W(m)3.0H(m)3.50.15C(m)0.21

1.2W(m)挨

摘

要

公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） の寸法規格に関し亜以下の
イ〜
ニについて答えなさい。
イ

公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） に定められているＷの値を算出するための測定方法を具体的に記述しなさい。

ロ

下図は現場に搬入されたシラカシのうち本の立面図及び樹冠投影図である。図の
Ａ〜
Ｄを測定したところ亜下表のとおりとなった。このシラカシのＷの値を求めなさい。

測定値

― 8 ―

(Ａ)

1.7 m

(Ｂ)

1.5 m

(Ｃ)

2.0 m

(Ｄ)

1.6 m

ハこのシラカシのＷが工事数量表の規格を満たしているか亜満たしていないかについて亜解答用紙のニ


内に を記入しなさい。

下表に示すＡ〜Ｆのコナラについて亜本工事に使用するものとして亜Ｈ及びＣの寸法規格基準を満たしているものの記号をすべて解答欄に記入しなさい。
ただし亜表中Ｃのそれぞれの数値は亜 Ｈの数値の順序と同じ幹に対するものである。

記号

HC

株立数

A

2.4亜3.6亜2.9

0.09亜0.11亜0.10

本立B

3.7亜2.5亜3.5

0.13亜0.06亜0.12

本立C

3.2亜3.3亜3.0亜2.8

0.12亜0.11亜0.08亜0.07

本立D

2.6亜3.5亜3.3

0.07亜0.12亜0.11

本立E

3.5亜3.2亜3.60.10亜0.07亜0.11

本立F

3.8亜3.6亜2.5亜2.70.11亜0.11亜0.08亜0.09

本立イ〜
ハについて答えな
公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） の品質規格に関し亜以下の


さい。
イ


コナラの品質規格のうちの樹姿に関し亜枝葉の密度亜下枝の位置についての品質判定上の留意事項を記述しなさい。

ロ

イロハモミジの品質規格のうちの樹勢に関し亜生育亜葉についての品質判定上の留意事項を記述しなさい。

ハ

コグマザサの品質規格に関し亜葉以外の表示項目をつ記述し亜それぞれの品質判定上の留意事項を記述しなさい。



下表に示すＡ〜Ｆの石材について亜本工事に使用するものとして亜JIS 規格を満たしているものの記号をすべて解答欄に記入しなさい。
ただし亜Ａ〜Ｆの石材は亜表面より最小限控長の距離に当たる部分の断面積に係る JIS 規格を満たしているものとする。
記号

面の最大辺（cm） 面の最小辺（cm） 表面積（cm2） 控長（cm）

A302678038B34301,02046C2927783

43D35311,08545E332995749F

34331,11248― 9 ―【選択問題】
問題 下図（断面図）に示す造園工事の安全管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕工

種種

別高木植栽工細ソメイヨシノ

植栽工
地被類植栽工 ノシバ
高木移植工

ケヤキ

園路広場 土系園路工
整備工

土舗装

移植工

別

規

格

H(m)

C(m)

W(m)

4.5

0.25

2.036 cm 姶28 cm 姶10 枚
H(m)

C(m)

W(m)

7.0

0.60

4.0

挨

単位

数量

本

15m2

摘

要

支柱取付け

目地張り
3,000 （目土あり）
整地を含む

本

10m2300

支柱取付け〔工事に係る条件〕
・本工事区域は亜河川区域と公園区域が重複している区域である。
・本工事は亜公園区域内を流れる掘割型の河川の護岸の一部を亜緩傾斜護岸を用いた親水空間として再整備するものである。本工事に先立って亜旧護岸の撤去及び緩傾斜護岸の隠し護岸設置は完了している。
・本工事は亜上記の工事数量表に基づき行う公園工事である。
・ケヤキは亜近隣の工場跡地で掘り取って運搬してきたものを使用する。
・当該公園周辺は亜平坦な地形の市街地である。
・移動式クレーンの設置場所及びその周辺には障害物はない。

― 10 ―

 植栽工及び移植工において亜植え穴掘りの作業にバックホウを用いることとした。この場合に亜バックホウの運転者に対して行うべき建設機械の操作に関する一般的な安全教育の内容について具体的につ記述しなさい。
 植栽工及び移植工における移動式クレーンを用いた樹木の立込み作業の安全管理に関し亜以下のイ〜ハについて答えなさい。
イ 移動式クレーンが安全に作動するための配置・据付け上の留意事項を具体的につ記述しなさい。
ロ 移動式クレーンを用いた玉掛け作業の安全管理上の留意事項を具体的につ記述しなさい（ただし亜玉掛けの業務に係る資格及び玉掛け用のワイヤーロープ等用具に関する内容は除く）。
ハ

移動式クレーンの玉掛け用具として使用するワイヤーロープについて亜クレーン等安全規則
において不適格とされているものの内容を具体的につ記述しなさい。



気象情報により亜緩傾斜護岸の地被類植栽工の作業日に集中的な豪雨が発生する可能性があることがわかった。この場合に亜工事現場の安全管理のために一般にとるべき対策を具体的につ記述しなさい。

― 11 ―