第49回 環境安全委員会 資料２
東京PCB処理事業所
PCB廃棄物処理施設の解体撤去の進捗状況

2023年12月7日
中間貯蔵･環境安全事業株式会社
東京PCB処理事業所
Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

1目次
１．東京PCB処理事業所 解体撤去の全体スケジュール

・・・ ３２．低濃度PCB処理施設の解体撤去工事の進捗状況

・・・ ４

３．不要設備の解体撤去の状況

・・・ 11

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

2

１. 東京PCB処理事業所 解体撤去の全体スケジュール
2022
年度

2325262728

2930

31

事業終了
準備期間

洗浄等
作業

計
画的処
理完了
期限

2433

34：高濃度PCB：解体工事着手
基準以下

排気・換気設備の運転、負圧管理オンラインモニタリングの実施不要設備の先行解体撤去
低濃度
施設の解体撤去32

洗浄等
作業

建屋の養生等の実施

プラント設備の解体撤去
付着状
況調査PCBの除去分別

解体撤去工事

建築物の解体撤去

今回報告
洗浄設備・水熱分解設備で処理

付着状
況調査PCB除去分別＊排気・換気設備の解体撤去を含む＊防塵対策や粉塵飛散防止対策を含む

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

解体撤去工事*

土壌
調査
・整地工
事

3

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況
1) 解体撤去工事の概要〇2023年9月より準備作業を開始〇10月5日より現地工事に着手〇安全と環境を第一に予定通り進めており、2024年３月末に完了の予定

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

4

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況
2) 解体撤去工事の進捗状況〇受入室の設備の解体撤去は10月末に完了〇現在、分解室の解体・撤去工事を実施中〇PCB接触設備の解体撤去物は、低濃度PCB廃棄物として処理（無害化処理認定施設へ搬出、初便は11月1日）〇PCB非接触設備は、通常の解体物として処理（産廃処理または有価物売却）
低濃度PCB処理施設(プラント設備)解体撤去工事の概略スケジュール
工事エリア

2023(令和5)年
9月

10月

11月

2024(令和6)年
12月

1月

凡例；

準備作業
受入室
分解室

2月

PCB接触設備

3月
これまでの実績

今後の予定

PCB非接触設備
PCB接触設備
PCB非接触設備

回収室・排水処理室
無害化処理払出し＊PCB接触設備；プラント稼働時、微量PCBの接触があった設備
着工前までに該当性判断基準以下(非PCBレベル)まで除去分別（洗浄や拭き取り等によりPCB濃度を下げること）済み
Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

5

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況
2) 解体撤去工事の進捗状況

壁撤去

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

6

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況
2) 解体撤去工事の進捗状況

（撤去前）

（撤去後）

抜油装置の解体撤去（受入室）

（撤去前）

（撤去後）

受入室‐分解室の仕切り壁撤去

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

7

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況
3) 排出源モニタリング及び周辺環境モニタリング（1）環境モニタリング計画
前回、前々回の環境安全委員会における測定頻度のご意見も踏まえ、事業部会において議論いただき、「PCB処理施設の解体撤去における排出源モニタリング及び周辺環境モニタリングの基本的対応」を2023/10/30に制定(別紙1)。
【排出源モニタリング】

変更箇所（赤字）；測定項目（追加）、実施回数（増加）要素

測定項目地点排気PCB

分解室排気受入室排気

排水PCB
pH,SS,BOD,N,P,Zn
ダイオキシン類

雨水PCB
ダイオキシン類

敷地内排水桝
（最終放流桝）No.3,6,11雨水桝
（3箇所）

実施回数(測定時期)
PCB接触設備2）
全工事期間中解体工事期間中①解体工事3）前1回②解体工事3）中月1回－③解体工事3）後1回

評価基準

0.0001mg/Nm3以下

月1回

0.0015mg/L以下
下水排除基準解体工事3）中1回

5pg-TEQ/L以下

解体工事3）中1回

0.0015mg/L以下
5pg-TEQ/L以下

実施回数(測定時期)
PCB接触設備2）
全工事期間中解体工事期間中評価基準(参考)

1回/月

1回/3月1）（変更前;2回/年）
1回/3月1）（変更前;2回/年）【周辺環境モニタリング】
要素大気測定項目地点

PCB

敷地南東端、北西端（2箇所）

ダイオキシン類

1回/3月

解体工事3）中1回

0.0005mg/Nm3以下
0.6pg-TEQ/Nm3以下

1）東京PCB処理事業所 PCB処理施設の解体撤去における排出源モニタリング及び周辺環境モニタリングの基本的対応（2023/10/30制定）
2）PCB接触設備；微量PCBに接触履歴のある設備(該当性判断基準以下(非PCBレベル)まで除去分別済み）
3）解体工事；PCB接触設備の解体撤去工事
Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

8

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況
3) 排出源モニタリング及び周辺環境モニタリング（2）測定箇所大気（北西端）雨水枡
（No.6)

雨水枡（No.3)

排気 2か所
排気2か所（低濃度設備）（低濃度設備）

最終放流桝
（下水道)

雨水枡
（No.11)

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

大気（南東端）92. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況
3) 排出源モニタリング及び周辺環境モニタリング（3）測定結果
・11月までの結果については、いずれも協定値以下であることを確認した。
実施結果
実施
項目

要素

排気単位
分解系統

PCB

<0.00003

雨水
大気－

11/14

1月

2月

工事後

協定値
(自主管理目標値)<0.00003

測定･分析計画中

mg/m3N

抜油系統
排水工事前
9/22
10/11*1

工事中
12月<0.00003<0.00003－

0.0001以下

PCB

mg/L

－

<0.0005－－－－

0.0015以下

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

pg-TEQ/L－

1.0－

－－－

5以下

PCB

mg/L

－

<0.0005－－－－

0.0015以下

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

pg-TEQ/L

－

0.90－

－

－

－

5以下

PCB

mg/m3N－<0.00005－－－－

0.0015以下

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

pgTEQ/m3N－0.013－－－－5以下*1 大気は10/4～11

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

10

３.不要設備の先行解体撤去の状況（概要）
1）解体撤去の進捗状況(1)リン含有PCB油前処理設備
・PCB除去分別により設備の低濃度化完了(2023/10)
・12月より解体撤去工事開始（2024/3完了予定）(2)安定器等処理設備
・予備洗浄装置の洗浄運転、付着状況調査を終了(2023/10)
・今後PCB除去分別による低濃度化、解体撤去工事を予定（2023年度下期～2025年度)2)先行解体撤去 対象設備の追加選定(2023/10)
次の３設備を新たに先行解体撤去設備として追加選定(1)コンデンサー解体設備(3階）(2)鉄心・コイル破砕・分別設備(3階)(3)廃粉末活性炭スラリー化設備(1階)Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

11

３.不要設備の先行解体撤去の状況（概要）
3)先行解体撤去 対象設備の配置【3階】

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

12

３.不要設備の先行解体撤去の状況（概要）
3)先行解体撤去 対象設備の配置【1階】

水熱分解室

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

13

３.不要設備の先行解体撤去の状況
１)先行解体撤去の進捗状況
先行解体撤去の進捗状況（11/末現在）
特例期間

事業終了準備期間

2022年度

2023年度

リン含有PCB油前処理設備
洗浄2024年度

2025年度

解体撤去
工事

除去分別

有価売却、産廃/無害化処理委託
11/末

安定器等処理設備
予備洗浄装置

洗浄予備洗浄装置/破砕分別装置

解体撤去工事付着状況調査

予備洗浄装置/破砕分別装置

予備洗浄装置/破砕分別装置
除去分別

有価売却、産廃/無害化処理委託
予備洗浄装置/破砕分別装置

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

14

３.不要設備の先行解体撤去の状況
1)先行解体撤去の進捗状況(1)リン含有PCB油前処理設備(洗浄運転、PCB除去分別）①新絶縁油による洗浄運転(2022/12～2023/2)を実施し、高濃度PCB油の通液系統の配管・タンク類を洗浄処理により解体工事着手基準(1,000㎎/kg)以下まで低濃度化*1②PCB除去分別*2(2023/4～9)により、解体工事着手基準(0.2㎎/100㎠)以下まで低濃度化*1＊1;低濃度化≦5,000㎎/kg≦1㎎/100㎠＊2;PCB除去分別・配管類等は取り外して既存の洗浄設備で洗浄・高濃度タンク類等は内面を拭き取り
PCB除去分別のために取り外した配管

非PCB・低濃度系統の配管・槽類等(操業時）設置場所でPCB除去分別するタンク類

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

15

３.不要設備の先行解体撤去の状況
1)先行解体撤去の進捗状況(1)リン含有PCB油前処理設備（解体撤去工事2022/12～2023/3）
・タンク類は有姿のまま、鉄骨・架構類は切断してシートで二重梱包、小物は、鉄箱に入れる。
・廃棄物分析により低濃度PCB付着レベルを確認し、無害化処理認定施設へ搬出

PCB除去分別対象
非PCB・低濃度系統の配管・槽類等(操業時)

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

16

３.不要設備の先行解体撤去の状況
1)先行解体撤去の進捗状況(2)安定器等処理設備①予備洗浄装置について新絶縁油による洗浄運転(2023/7～9)により、高濃度PCB油の通液系統の配管・ タンク類の洗浄処理により解体工事着手基準(1,000㎎/kg)以下まで低濃度化②PCB付着状況調査(2023/9)結果を踏まえ、高濃度PCB付着部位のPCB除去分別を実施し、低濃度化を図る予定（2023/12～2024/上期）

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

17

３.不要設備の解体撤去の状況
2)先行解体対象設備の追加選定(１)「不要設備に対する先行解体撤去工事の実施のための指針」の見直し
2022/10に制定した本指針について、2023/10、対象設備選定の５条件について、朱字部分を追加する見直しを実施①不要設備②付帯設備あるいは複数系列設備であり、かつ各々が独立系列である設備③所要期間④スペースの確保⑤対応の容易性
今後の処理見通しを踏まえ、新たに次の３設備を先行解体撤去対象に選定
・コンデンサー解体設備
・鉄心コイル破砕・分別設備
・廃粉末活性炭スラリー化設備

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

18

３.不要設備の解体撤去の状況
2)先行解体対象設備の追加選定(2)追加設備①コンデンサー解体設備

今後の処理量の激減により、コンデンサーは1階除染室で処理する。よって本設備は不要設備となり、先行解体撤去の対象設備とする。

②鉄心コイル破砕・分別設備

今後の変圧器の処理見通しは0台であり、本設備の使用予定はない。仮に、新規に発見された場合には、コンデンサー解体や解体廃棄物の切断で使用している機器により処理する。よって本設備は不要設備となり、先行解体撤去の対象設備とする。
Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

19

３.不要設備の先行解体撤去の状況
1)先行解体対象設備の追加選定(2)追加設備③廃粉末活性炭スラリー化設備

大阪事業所から搬入して処理している廃粉末活性炭は、2023年度末で終了することから、水熱分解設備の付帯設備である廃粉末活性炭スラリー化設備は不要設備となる。よって、2024年度以降、本設備は不要設備となり、先行解体撤去の対象設備とする。

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

20

３.不要設備の先行解体撤去の状況
3)先行解体撤去の追加選定(3)先行解体撤去スケジュール（追加設備の予定）
プラント設備の解体撤去

事業終了準備期間（準備期間）

2024年度

2023年度

2025年度

2026年度コンデンサー解体設備
鉄心コイル破砕・分別設備
両設備は3階の同じエリアに配置されていることから、統合した解体撤去計画により進める。

洗浄除去分別解体撤去工事

付着状況調査

有価売却、産廃/無害化処理委託

廃粉末活性炭スラリー化設備
洗浄

付着状況調査

除去
分別

解体撤去
工事
有価売却、産廃/無害化処理委託

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

21