○変更契約報告（１月分）
1

金崎大橋補修（補強）工事

2

市道白石島89号線外道路改良工事

3

市道山口34号聞名井ノ上線測量設計業務

4

井立排水路測量設計業務

5岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備事業に伴う法面対策測量・設計・地質調査業務

6

美の浜2号橋橋梁補修（補強）工事

7

市道吉田14号龍王線道路改良工事

8

市道篠坂107号泰佐山線道路改良工事

9

豊浦港高潮対策工事

10

橋梁定期点検その３業務

11

市道小平井12号坂竹皿池尻線道路改良工事

12

尾坂川3号橋橋梁災害復旧工事

13

橋梁定期点検その4業務

14

白石島国際交流ヴィラ改修工事

15

南大道川測量設計業務

16

市道西大島240号川手線測量設計業務

17

市道東大戸27号蛸村下線測量設計業務

18

市道園井79号茂無臂線外1線概略設計業務

19

東中学校屋内運動場大規模改造工事実施設計業務

20

橋梁定期点検その２業務

21

田平川1号橋橋梁補修（補強）工事

22

舗装補修調査設計業務

23

笠岡市道路台帳電子化業務

24

路面下空洞調査業務

変更契約報告書
1工2工事事3契

名 金崎大橋補修（補強）工事

位

約

置 笠岡市

笠岡

地内者 板本組

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市神島外浦２８８５－１８橋梁保全工事

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） 橋長 L=150.0m（150.0m）
幅員 W=10.0m（10.0m）※()内は変更前

6 当 初 の 契 約 金 額 \16,786,000

7 変更後の契約金額 \17,908,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和3年10月1日―～～

令和4年3月10日―

・ひび割れ補修工について，現地調査の結果，補修設計時より損傷が悪化している箇所があったため修復数量が増となる。
・その他，諸数量の異同は，現地精査の結果によるものです。
上記理由に伴い，数量及び金額に異同が生じたため変更を行うものです。

10 変更理由変更契約報告書
1工2工事事3契

名 市道白石島89号線外道路改良工事

位

約

置 笠岡市

白石島

地内者 （株）枡平組

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市笠岡５２８６

胸壁工 L=26.1m（L=26.1m）
N=1基 （N=1基）※()内は変更前

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） 陸閘

6 当 初 の 契 約 金 額 \12,419,000

7 変更後の契約金額 \12,474,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和3年7月15日―～～

令和4年2月28日―

現地調査の結果，既設U型側溝が老朽化により流用できないため新設とする。
その他数量の異同は，現地精査の結果によるものです。
上記理由により金額の増額変更を行うものです。

10 変更理由変更契約報告書
1業2業務務3契名 市道山口34号聞名井ノ上線測量設計業務

位

約

置 笠岡市

山口

地内

者 広建コンサルタンツ（株）岡山支店

4 契 約 者 の 住 所 岡山市北区今保６１番地５階
測量業務
基準点測量 N=9点
現地測量 A=9060㎡
5 業 務 内 容 （ 概 要 ） 路線測量 L=433m
用地測量 A=10830㎡

6当初の契約金額\7,084,000

7 変更後の契約金額―

8当 初 の 期 間

令和3年7月5日

9変 更 後 の 期 間

令和3年7月5日

設計業務
道路詳細設計 L=433m
W=5.0m～

令和4年1月14日

令和4年3月30日

地元調整及び関係機関との協議の調整に不測の日数を要し，委託期間内の完了が困難となったため，委託期間を延期するものです。
10 変更理由変更契約報告書
1業2業務務3契

名 井立排水路測量設計業務

位約置 笠岡市

走出

地内者 （株）エスペック

4 契 約 者 の 住 所 笠岡市生江浜８２６番地の８
測量業務
基準点測量 N=2点(2点）
現地測量 A=920㎡(920㎡)
5 業 務 内 容 （ 概 要 ） 路線測量 L=26m(26m)
用地測量 A=6,400㎡(6,400㎡)

6当初の契約金額\2,486,000

7 変更後の契約金額\2,882,000

8当 初 の 期 間

令和3年8月27日

9変 更 後 の 期 間

10 変

更理―

設計業務
護岸設計（片岸）=26m(26m)※()内は変更前～

令和4年1月28日―

・計画法線を検討した結果，用地分筆が発生したため，用地測量に関する項目を追加する。
・用地測量業務における土地調書添付図（地積測量図・現地調査書）の作成を追加する。
由 上記により，数量及び金額に異同が生じたため，変更するものです。

変更契約報告書
1業

2業務

務

3契

名位

約

岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備事業に伴う法面対策測量・設計・地質調査業務

置 浅口郡里庄町大字新庄

地内者 （株）日建技術コンサルタンント岡山事務所

4 契 約 者 の 住 所 岡山市北区春日町6番10号
測量
1式 （1式）地質調査
1式 （1式）
法面対策設計 1式 （1式）※（）変更前5業務内容（概要）

6当初の契約金額\10,615,000

7 変更後の契約金額\10,560,000

8当 初 の 期 間

9変 更 後 の 期 間

令和3年7月1日―～

令和4年3月18日―

地質調査については，土質の変更に伴うもの及び仮設工の方法変更に伴い設計変更するものである。また，法面対策設計については予備設計に伴い設計内容の変更を行うものである。
10 変更理由変更契約報告書
1工2工事

事

3契

名 美の浜2号橋橋梁補修（補強）工事

位

約

置 笠岡市

美の浜

地内

者 理研技工（株）

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市東大戸743番地

橋梁保全工

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） L=19.6m W=2.65m（ L=19.6m W=2.65m）※()内は変更前

6 当 初 の 契 約 金 額 \13,332,000

7 変更後の契約金額 \14,872,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和3年9月27日―～～

令和4年1月31日―

施行前調査の結果，断面修復工の数量が増となったため，増額変更とする。
上記理由により諸数量に異同があったため，内容及び金額の変更を行うものである。

10 変更理由変更契約報告書
1工2工事事3契名 市道吉田14号龍王線道路改良工事

位

約

置 笠岡市

吉田

地内者 藤原組

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市吉浜２３３０番地７
道路改良工事
L=37.50m（L=37.50m）
5 工 事 内 容 （ 概 要 ） アンカー工 N=68本 （アンカー工 N=68本）
排水工 一式 （排水工 一式）※()内は変更前

6 当 初 の 契 約 金 額 \19,976,000

7 変更後の契約金額 \16,203,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和4年9月3日―～～

令和4年3月25日―

足場組立を行ったところ，当初想定していた数量より小規模で設置出来たため，足場組立を減とする。
その他諸数量の異同は現地精査によるものである。
上記理由により，数量及び金額の変更を行うものである。

10 変更理由変更契約報告書
1工2工事事3契名 市道篠坂107号泰佐山線道路改良工事

位約置 笠岡市篠坂

地内者 藤原組

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市吉浜２３３０番地７

道路改良工事

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） L=40.0m(40.0m)
W=4.0m(4.0m)※()内は変更前

6 当 初 の 契 約 金 額 \6,754,000

7 変更後の契約金額 \7,227,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和3年10月15日―～～

令和4年3月11日―

・構造物撤去工について，既設コンクリート舗装の厚さが，計画と差異があったため，取壊し及び処分量が増となるものです。
・構造物撤去工について，既設石積みが確認されたため，処分量が増となるものです。
・その他，諸数量の異同は，現地精査の結果によるものです。
上記理由により，数量及び金額に異同が生じたため変更を行うものです。
10 変更理由変更契約報告書
1工2工事事3契

名 豊浦港高潮対策工事

位約

置 笠岡市

北木島町

地内者 （有）奥野建設

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市笠岡５０７番地の４５
高潮対策工事胸壁工
L=106.2m(L=106.1m)
5工事内容（概要）
1号型側溝 L=116.3m(L=113.4m)
陸閘基礎工 L=12.0m(L=12.0m)※()内は変更前

6 当 初 の 契 約 金 額 \48,840,000

7 変更後の契約金額 \49,511,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和3年8月2日―～～

令和4年3月23日―

現地精査をした結果，シールコンクリートが必要となったためコンクリートの数量が増えるものです。
その他，諸数量の異同は，現地精査の結果によるものです。
上記理由により，数量及び金額に異同が生じたため変更を行うものです。

10 変更理由変更契約報告書
1業

2業務務

3契

名 橋梁定期点検その３業務

位

約

置 笠岡市

用之江 外

地内者 内海建設コンサルタント（株）

4 契 約 者 の 住 所 岡山市北区北長瀬本町１３番５４号
橋梁点検 N=21橋(21橋)概算数量算出 N=0橋(1橋)
数量総括表作成 N=0橋(1橋)※()内は変更前

5業務内容（概要）

6当初の契約金額\4,510,000

7 変更後の契約金額\3,971,000

8当 初 の 期 間

9変 更 後 の 期 間

10 変

更理

由

令和3年7月9日―～令和4年1月31日―

点検の結果に基づき，概算数量算出・対策検討・数量総括表作成が不要になったため減とする。
その他，諸数量の異同については現地精査によるものです。
上記により，数量及び金額に異同が生じたため，変更するものです。

変更契約報告書
1工2工事事3契

名 市道小平井12号坂竹皿池尻線道路改良工事

位約置 笠岡市

小平井

地内者 （株）枡平組

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市笠岡５２８６

道路改良工事

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） L=54.9m
W=6.0m

6 当 初 の 契 約 金 額 \11,693,000

7 変更後の契約金額―

8当 初 の 工 期

令和3年10月1日～

令和4年2月4日

9変 更 後 の 工 期

令和3年10月1日～

令和4年3月31日

施工区域内の上水道布設に伴い，工程について関係機関との調整に不測の日数を要したので工期延期を行います。

10 変更理由変更契約報告書
1工2工事事3契

名 尾坂川3号橋橋梁災害復旧工事

位

約

置 笠岡市

甲弩

地内者 (株)ニューテック康和岡山営業所

4 契 約 者 の 住 所 岡山県岡山市北区京町３－２１

橋梁災害復旧工事

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） 橋長 L=31.0m

幅員 W=3.5m

6 当 初 の 契 約 金 額 \54,120,000

7 変更後の契約金額―

8当 初 の 工 期

令和3年3月17日～

令和4年1月31日

9変 更 後 の 工 期

令和3年3月17日～

令和4年3月31日

出水期での河川工事に制限があり，工期内の完了が困難となったため，工期延期をするものです。

10 変更理由変更契約報告書
1業

2業務

務

3契

名 橋梁定期点検その4業務

位

約

置 笠岡市

大島中 外

地内

者 （株）浪速技研コンサルタント中四国支店

4 契 約 者 の 住 所 岡山市北区北長瀬表町三丁目９－２５
橋梁点検 N=19橋(19橋)
概算数量算出 N=2橋(1橋)
数量総括表の作成 N=0橋(1橋)※()内は変更前

5業務内容（概要）

6当初の契約金額\4,675,000

7 変更後の契約金額\4,796,000

8当 初 の 期 間

令和3年7月16日

9変 更 後 の 期 間―～

令和4年1月31日―

・現地踏査の結果，点検方法及び内容について変更する。
・橋梁点検の結果，数量総括表作成，対策検討を減とする。
上記理由に伴い，数量及び金額に異同が生じたため，変更するものです。
10 変更理由変更契約報告書
1工2工事

事

3契

名 白石島国際交流ヴィラ改修工事

位

約

置 笠岡市

白石島

地内者 （株）三宅組

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市笠岡４９１５番地の３・建築工事

一式 ・電気設備工事 一式

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） ・機械設備工事 一式
木造 床面積 182.08㎡

6 当 初 の 契 約 金 額 \20,768,000

7 変更後の契約金額 \22,253,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和3年9月10日―～～

令和4年1月31日―

仮設道路における養生の追加工事，及び協議による追加工事によるもの。
また，仕様変更により変更を行うもの。

10 変更理由変更契約報告書
1業

2業務務

3契

名 南大道川測量設計業務

位

約

置 笠岡市

神島外浦

地内者 （有）東測量設計

4 契 約 者 の 住 所 笠岡市神島３１０９番地の２
測量業務
基準点測量 N=2点
現地測量 A=1,600㎡
5 業 務 内 容 （ 概 要 ） 路線測量 L=60.0m
用地測量 A=1,300㎡

6当初の契約金額\4,510,000

7 変更後の契約金額―

設計業務
護岸設計（両岸）=60.0m

8当 初 の 期 間

令和3年7月26日～

令和4年1月28日

9変 更 後 の 期 間

令和3年7月26日～

令和4年3月30日

地元協議に不測の日数を要したため業務期間内での完了が困難となり，業務期間の延期を行うものである。
10 変更理由変更契約報告書
1業2業務務3契

名 市道西大島240号川手線測量設計業務

位

約

置 笠岡市

西大島

地内者 エボシ技工調査設計(株)岡山支社

4 契 約 者 の 住 所 笠岡市絵師３４３番地の１
測量業務
基準点測量 N=2点
現地測量 A=1,200㎡
5 業 務 内 容 （ 概 要 ） 路線測量 L=40m
用地測量 A=570㎡

6当初の契約金額\3,663,000

7 変更後の契約金額―

設計業務
道路詳細設計L=40m
重力式擁壁詳細設計 N=1式

8当 初 の 期 間

令和3年9月2日～

令和4年1月31日

9変 更 後 の 期 間

令和3年9月2日～

令和4年3月30日

新たに用地測量が追加で必要となり，地元協議に不測の日数を要したため業務期間内での完了が困難となり，業務期間の延期を行うものである。
10 変更理由変更契約報告書
1業

2業務

務

3契

名 市道東大戸27号蛸村下線測量設計業務

位

約

置 笠岡市

東大戸

地内者 （株）山陽ＫＳＣ

4 契 約 者 の 住 所 笠岡市大井南５３番７
測量業務
路線測量 L=118m
用地測量 A=4140㎡

設計業務
道路詳細設計 L=118m
W=6.0m5業務内容（概要）

6当初の契約金額\4,950,000

7 変更後の契約金額―

8当 初 の 期 間

令和3年6月18日～

令和4年1月31日

9変 更 後 の 期 間

令和3年6月18日～

令和4年3月30日

概略設計業務の計画を基にした図面にて地元協議を行ったところ，計画について概略設計業務時にはなかった要望の対処に不測の日数を要したため業務期間内での完了が困難となり，業務期間の延期を行うものである。
10 変

更理

由

変更契約報告書
1業2業務

務

3契

名 市道園井79号茂無臂線外1線概略設計業務

位

約

置 笠岡市

園井

地内者 （株）山陽ＫＳＣ

4 契 約 者 の 住 所 笠岡市大井南５３番７
測量業務
用地測量 A=13,600㎡

設計業務
道路概略設計 L=270.0m
W=4.0m5業務内容（概要）

6当初の契約金額\1,037,300

7 変更後の契約金額―

8当 初 の 期 間

令和3年6月10日～

令和4年1月31日

9変 更 後 の 期 間

令和3年6月10日～

令和4年3月30日

地元調整に不測の日数を要したため業務期間内での完了が困難となり，業務期間の延期を行うものである。
10 変

更理

由

変更契約報告書
1業2業務

務

3契

名 東中学校屋内運動場大規模改造工事実施設計業務

位

約

置 笠岡市

西大島新田

地内

者 （株）倉森建築設計事務所

4 契 約 者 の 住 所 岡山市北区丸の内1丁目9番3号
建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式

5業務内容（概要）

6当初の契約金額\5,049,000

7 変更後の契約金額\6,248,000

8当 初 の 期 間

令和3年7月30日～

令和4年1月28日

9変 更 後 の 期 間

令和3年7月30日～

令和4年3月7日

学校からの要望により，スロープを兼ねて渡り廊下を増設するため。
消防設備の改修において現地調査したところ，屋内消火栓ポンプが建築当時のままで老朽化しており，また，現行基準を満たしていないため改修を行う。
10 変更理由変更契約報告書
1業

2業

務

務

3契

名 橋梁定期点検その２業務

位

約

置 笠岡市

走出 外

地内者 基礎地盤コンサルタンツ（株）岡山支店

4 契 約 者 の 住 所 岡山市北区今３丁目１９番１０号
橋梁点検 N=21橋(21橋)概算数量算出 N=1橋(1橋)
数量総括表の作成 N=0橋(1橋)※()内は変更前

5業務内容（概要）

6当初の契約金額\4,510,000

7 変更後の契約金額\4,213,000

8当 初 の 期 間

9変 更 後 の 期 間

10 変

更理

由

令和3年7月6日―～

令和4年1月31日―

点検の結果に基づき，対策検討・数量総括表作成が不要になったため減とする。
その他，諸数量の異同は現地精査によるものである。
上記理由に伴い，数量及び金額の変更を行うものである。

変更契約報告書
1工2工事

事

3契

名 田平川1号橋橋梁補修（補強）工事

位約

置 笠岡市

吉田

地内者 （株）コウケン

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市生江浜９４６

橋梁保全工

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） L=9.5m（9.5m）
W=3.4m（3.4m）※（）内は変更前

6 当 初 の 契 約 金 額 \3,355,000

7 変更後の契約金額 \3,663,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和3年10月1日―～～

令和4年1月28日―

・現地精査の結果，断面修復及びひび割れ注入の施工範囲が設計と異なるため諸数量の変更を行う。
・現地精査の結果，地覆の延長が設計と異なるため諸数量の変更を行う。
・河川との高低差が高く，転落する危険性があるため防護柵の設置を行う。
上記理由により，数量に異同が生じたため変更を行うものです。

10 変更理由変更契約報告書
1業

2業

務

務

3契

名 舗装補修調査設計業務

位約置 笠岡市十一番町 外

地内者 国際航業（株）岡山営業所

4 契 約 者 の 住 所 岡山市北区西古松西町５番６号
一般調査業務 L=1045m(527m)
解析等調査業務 L=1045m(527m)※()内は変更前

5業務内容（概要）

6当初の契約金額\3,465,000

7 変更後の契約金額\3,795,000

8当 初 の 期 間

令和3年10月1日

9変 更 後 の 期 間―～～

令和4年1月31日―

調査対象路線を現地精査した結果，点検時よりも路面の損傷が進行していたため，補修設計延長を変更増する。
上記理由に伴い，数量及び金額に異同が生じたため，変更するものです。
10 変更理由変更契約報告書
1業

2業務務

3契

名 笠岡市道路台帳電子化業務位

約

置 笠岡市全域

地内者 アジア航測（株）岡山営業所

4 契 約 者 の 住 所 岡山市北区東島田町一丁目３番５号
路線網図入力 805箇所(805箇所)
数値地形データ作成 1337.7km(1337.7km)
道路台帳図データ作成1337.7km(1337.7km)
5 業 務 内 容 （ 概 要 ） 道路構造化データ作成1337.7km(1337.7km)
デスクトップパソコン 2台(1台)
デスクトップパソコン タッチパネル 1台(1台)※()内は変更前

6当初の契約金額\43,670,000

7 変更後の契約金額\48,180,000

8当 初 の 期 間

9変 更 後 の 期 間

10 変

更理

令和3年7月8日―～～

令和4年3月31日―

検索機能の利便性を向上することで，窓口での対応時間の短縮につながり，市民サービスの向上となることから住宅地図データを追加搭載する。また，庁外配信システムの機能を向上することで市役所へ来庁しなくても，自宅や事務所から道路台帳の確認が可能となり，人の接触低減による感染予防対策とな
由 ることから，庁外配信システム構築を追加する。

変更契約報告書
1業

2業務務

3契

名 路面下空洞調査業務位約

置 笠岡市

茂平 外地内者 国際航業（株）岡山営業所

4 契 約 者 の 住 所 岡山市北区西古松西町５番６号
調査・解析業務
一次調査（空洞探査車） L=4.4km(3.6km)
二次調査（ハンディ型地中レーダ等測定） N=2箇所(1箇所)※()内は変更前
5 業 務 内 容 （ 概 要 ） 二次調査（スコープ調査） N=1箇所(1箇所)

6当初の契約金額\2,464,000

7 変更後の契約金額\2,651,000

8当 初 の 期 間

令和3年8月20日

9変 更 後 の 期 間

10 変

更理―～～

令和4年1月31日―

一次調査について，空洞の可能性がある路線を調査対象に新たに追加することとなり，調査延長が増となる。
二次調査について，当初見込んでいた空洞箇所の数量に変更が生じ，調査数量が増となる。
由 上記理由に伴い，設計変更を行い金額の変更を行うものです。