CIM〜産学官の取り組み〜 特集「CIM技術検討会」
平成26年度の活動概要
CIM技術検討会
一般財団法人日本建設情報総合センター 研究開発部

川島 宏人

両輪となってCIMの導入に向けた検討を進めてき

1.ており，平成27年度で活動 4 年目を迎えています

はじめに（図― 1 ）。
特に，平成26年度は，国土交通省において平成

平成24年 7 月に設立された関係12団体から構成

26年12月に記者発表された「産学官によるCIMのされるCIM技術検討会（以下，技術検討会）は，構築」をもとに，CIM制度検討の中期目標（平成国土交通省のCIM制度検討会と有機的に連携し，24−平成28年度）である『CIM導入ガイドライン

図― 1

CIM制度検討会とCIM技術検討会との役割分担

建設マネジメント技術

2015 年 6 月号 17

特集 CIM〜産学官の取り組み〜

表― 1項

CIM導入に対しての現状課題（平成25年度報告より）

目

課題内容

CIMモデル（データ）の運用

・モデルの精緻さ・精度，描画のルール
・工種，利用目的等に応じたモデルの使い分け
・各フェーズ間のデータ交換・モデル継承のルール
・属性情報の記録ルール
・データ管理運用マネジメント（CIMマネージャー）・データフォーマットの統一
・国際的なルール作りへの取り組み

CIMの効果を発揮するため発注者（管理者），設計者，施工者等の連携のあり方

・CIM導入が有効な場面，工種，規模等の明確化
・フロントローディングが有効な項目の明確化・発注者だけでなく受注者がメリットを感じられる仕組みの構築
・設計施工一括発注等での効果検証
・計画から設計，施工，維持管理までの各プレーヤの連携方法
・情報化施工とのデータ交換のあり方
・CIM導入に対応した契約，監督・検査，設計変更等のあり方

人材育成やハード・ソフトの整備

・ 3 Dソフトやツールやデータ（部品）群の充実
・ 3 Dモデルの作成や操作を円滑に行うための人材育成

コスト負担のあり方

・CIM導入のためのハード・ソフトの初期投資・モデル構築や運用にかかるコスト負担

表― 2

平成26年度の検討テーマ，到達目標①施工案件を通じた設計者・調査者とのモデル構築に関する意見交換
H26目標 ・施工段階で利用する情報をもとに，調査・設計の各段階で構築すべきモデル精度を検討
・調査・設計から施工への連携（流通）に必要な属性情報の整理②維持管理でのCIMモデルデータ利活用に関する検討
H26目標 ・維持管理に必要な属性情報の整理（維持管理の実態，ニーズ把握をもとに）・施工案件を通じた施工情報から維持管理初期モデルへの検討③モデルのLODに関する検討
H26目標

LOD検討に資する基礎材料（叩き台となる情報）を整理したうえで，LODの考え方等の議論・検討に着手（国交省BIMガイドライン等の考え方も参考に）④ 3 次元モデルのパーツ整備促進
H26目標

CUG活動成果（部品集サイト開設，部品作成要領の整理等）と連携，情報共有

⑤国際動向
H26目標

導入事例，契約方式，モデルの運用，標準化の国際動向を整理（土木学会CIM欧州技術調査2014，building SMART トロント会議，社会基盤情報標準化委員会等）⑥人材教育（育成）
H26目標

先導的事例をもとに，CIMを利用するうえで参考となる情報を組み込んだ実務者向け手引きとして取りまとめの策定』に向けた節目となる取り組みが始まった

検討会と一体となって取り組むべき提案等につい年度でした。て，その概要を紹介します。

このような背景を踏まえ，技術検討会の平成26年度の活動は，CIM導入に向けて優先すべき検討
テーマを選定のもと，各団体が一体となって対応

2.

平成26年度の主な活動報告

検討を進めるとともに，CIM制度検討会とも更なる綿密な連携を図ることを念頭に活動を進めてきました。

⑴

平成26年度の検討テーマ
前年度の技術検討会の平成25年度報告で抽出・

今回，技術検討会の平成26年度活動報告とし整理した「CIM導入に対しての現状課題」（表― 1 ）て，重点を置いて取り組んだ検討テーマに関する等をもとに，平成26年度に重点を置いて取り組む

進捗状況と成果，またCIM導入へ向けてCIM制度べき検討テーマとして， 6 つのテーマ（表― 2 ）18

建設マネジメント技術

2015 年 6 月号

CIM〜産学官の取り組み〜 特集を定めて，関係団体において検討を進めました。

ルを作成するための考え方，手法などを「CIMト1） 検討テーマ①「施工案件を通じたモデル構築

ンネルモデル作成ガイドライン（案）」として作に関する意見交換」り上げるとともに，同様の取り組みを橋梁鋼上部

国土交通省中部地方整備局で建設事業が進めら工，下部工などの他分野へ展開していく予定です。

れている佐久間道路第一トンネル（浦川地区）の2） 検討テーマ②「維持管理でのCIMモデルデー

施工現場をフィールドとして，日本建設業連合

タ利活用に関する検討」

会，建設コンサルタンツ協会等が中心となり検討

この検討では，維持管理段階で必要とされる情を進めています。具体的には，トンネル施工の現報と，CIMモデル（ 3 次元モデルと，その属性情場で利用する施工情報をもとに，設計段階でどの報）との連携方法などを整理します。例えば，ト程度モデルを構築すべきか，どのような属性情報

ンネル工事では，地山・湧水状況等の工事記録がが必要なのか等の要件を「調査・設計コンサル」入手可能で，これらの情報は，維持管理段階におと「施工業者」とが意見交換し整理するものです。

いて，損傷・変状等が発生した際の原因究明の手平成26年10月からワーキング（WG）を開催のがかりになり得ます。このような維持管理段階でもと意見交換を重ね，トンネル本体，坑口，避難の有用情報を特定し，これらをどのようにCIMモ坑，誘導路などの形状とともに， 2 次元図面と 3デルと連携させるのかを検討します（図― 2 ）。

次元モデルの利用方法などの考え方の整理を進めこれらの検討のため，技術検討会の関係団体は産ています。今後，トンネルモデル作成に利用する学官によるCIM検討に産側メンバーとして参画し地形データ，地質モデルの考え方，設計段階からています。この産学官CIM検討は，国土交通省が施工段階へのモデルの交換・利用方法などの検討

平成26年12月に設立したもので，過年度より実施へと展開していく計画で，関係する全国測量設計しているCIM試行事業から，橋梁，トンネル，ダ業協会連合会，全国地質調査業協会連合会，オーム，河川の 4 分野について 5 件の現場を選定し，プンCADフォーマット評議会の関係団体もWGに試行の取り組みで生じている課題への支援を行う参加し，議論を一層深化させていきます。

とともに，実際に活用しているCIMモデルについ平成27年度の検討では，設計側でトンネルモデ

図― 2て，調査・設計〜施工〜維持管理の各段階におけトンネルCIMの 4 段階モデル（熊本大学・小林一郎教授資料より）

建設マネジメント技術

2015 年 6 月号 19

特集 CIM〜産学官の取り組み〜

る共有，連携，活用等の考え方を整理していくもされるとともに，業務目的に応じたCIMモデル作のです。

成が可能となります。

各分野における検討会は，平成27年 1 月からス
タートし，試行を担当する国土交通省関係事務所

技術検討会では，LODの議論に当たり，平成26年度は国内外の検討事例を収集しました。

から取り組み状況，産側から施工モデルの現場で米国建築家協会（AIA）では， 3 次元モデルがの活用状況等が報告され，今後の進め方等につい持つ形状や属性情報の詳細度を明確にすることにて意見交換がなされました。今後，産側からは設より，利用者の目的に沿った 3 次元モデルを作成

計・施工CIMモデル（シーズ）等の提供，官側かするための指針として，分類しています。図― 3らは維持管理におけるニーズ，学側からはシーズ

は鉄骨柱のLOD別の用例です。鉄骨柱を設計しとニーズをマッチングさせるためのアドバイス，ていく過程で，最初の概略形状はLOD100から始このような 3 者各々の立場から意見を出し合った

まり，LOD200，LOD300，LOD350と数値が大きうえで，維持管理段階で効果的なCIMモデル活用

くなるほど，CIMモデルが詳細になっていきまの方向性が整理されていくこととなります。

す。溶接や全ての組立部材まで含めた場合，最終

3） 検討テーマ③「モデルのLODに関する検討」

形状であるLOD400に至ります。

LOD（ Level of Development/Detail ） は 3 次

国内ではAIAの事例も参考に，平成26年度の元モデルをどの程度細部まで作成（造形）するか

JACIC助成研究において，河川構造物（樋門）のの度合いであり，事業段階，使用目的等に応じてLODを「Level of Detail」と位置付け，モデルを決定されます。橋梁の設計であれば，概略設計段表現する際の詳細度が検討されています。

階では最適なルート選定を目的としており，その技術研究会ではこれらの検討事例を参考に，橋後の予備設計では上部工，下部工，基礎工の最適梁，トンネル，河川などの各段階におけるLODな形式や基本的な橋梁の諸元決定を目的としていの考え方を平成27年度から本格的に議論（意見交ます。更に詳細設計段階に入ると，工事に必要な換）していきます。今後の議論で大事なことは，詳細構造の設計図面に加え，設計計算書などを作単なるモデル形状のみの議論に留まらず，CIMモ成することとなります。このような各段階・目的デルを利用する場面，目的をしっかりと整理したに応じたLODを設けることによって，CIMモデうえで，モデル形状，属性情報等LODの目安をルの作成条件に関する受発注者間の認識が共通化考えていくことにあります。

図― 320

建設マネジメント技術

AIA（American Institute of Architects）における鉄骨構造のLOD用例

2015 年 6 月号

CIM〜産学官の取り組み〜 特集4） 検討テーマ④「 3 次元モデルのパーツ整備促

ども整備し，CIM推進のための基盤作りを進めて進」

いく予定です。

技術検討会メンバーの一部で構成されている

5） 検討テーマ⑤「国際動向」

Civilユーザ会（CIVIL USER GROUP，略称CUG）

CIMに関する国際動向として，導入事例，契約は，土木分野における 3 次元モデル利活用促進，方式，モデルの運用，標準化などを把握するもの

CIM施策の円滑な導入に寄与することを目的とで，平成26年度は，土木学会土木情報学委員会主し，平成25年度から本格的に活動を開始した任意催のCIM欧州調査団へ技術検討会メンバーから団団体です。現在， 3 次元部品に関する様々な議論員を派遣しました。CIM欧州調査団の主目的は，を行っています。平成26年度は，CUGサイト＊1にイギリスが平成28年にBIMの義務化を打ち上げて参加有志が作成した 3 次元部品をダウンロードでおり，その実体とそれに対するEU主要国であるきるサイトが構築され，公開されました（図―フランスとドイツの対応を調査することでした。

4 ）。CUGサイトに会員登録すると建設機械，コイギリスが平成28年までに実現しようとしている

ンクリート二次製品，仮設類などの 3 次元部品をBIMの義務化ですが，レベル 2 という状態に建設無償でダウンロードすることができます。今後業界を引き上げることで，建設事業を20％効率化は， 3 次元部品モデル作成ガイドライン（案）なすることがベースになっていました。このレベル

図― 4

CUGにおける 3 次元モデルの公開サイト

建設マネジメント技術

2015 年 6 月号 21

特集 CIM〜産学官の取り組み〜

2 は，「オブジェクト指向の技術を活用して建築や構造設計，施工に関する技術を取得するレベルで，これらの技術はそれぞれの専門のソフトウェアによって成り立っている」という状態です。現在のイギリスは，その一つ前のレベル 1 の「 2 次元のCADから 3 次元のCADに移行する段階」の最終地点に位置しています。さらに，イギリスは平成37年までにレベル 3 ，すなわち，レベル 2 での技術を統合して利用できるようになり，33％のコスト縮減と50％の工期短縮を目指しています。
このCIM欧州調査団報告の詳細は，土木学会土木情報学委員会のサイト＊2でご覧いただけます。
図― 6 報告書（河川激特事業におけるCIMの活用記録）

6） 検討テーマ⑥「人材育成・教育」
CIMの普及，導入を進めるうえで，人材育成・教育は必要な不可欠なテーマです。図― 5 は，平に進める必要があった河川激特事業（曽木の滝分成25・26年に開催された土木学会CIM講演会への水路事業）でのCIM活用事例を「CIMを学ぶ」と参加者に対するアンケート結果です。「CIMの内して報告書に取りまとめました（図― 6 ）。この容までよく知っている」が30〜40％程度に留まっ事例で最も特徴的なのは，地元自治体，市，設計ており，また，CIMを導入するうえでの課題としコンサルタント，施工会社，学識者，国土交通省て，「CIMに関する人材育成・教育」，「CIM知識・（事業者）等関係者が多岐にわたる建設事業での技術」が上位をしめています。CIMの人材育成・合意形成において，各検討段階に適したモデルを教育については，土木学会CIM講演会，また民間作成し，それを効果的に活用したことでした。景

団体等による 3 次元CAD講習・研修などの機会

観検討等に対して関係者が思い描く姿が，可視化とともに，CIMの活用事例，特に一つの事業にされたモデルを媒体として的確に意思表示でき，CIMを活用した体験事例を通じて，CIMを身近なそれらが全員に共有されながら比較案の検討等へものとして学んでいくアプローチも必要です。とスパイラルアップしていきました。合意形成のそのような背景のもと，熊本大学大学院自然科過程において， 3 次元CADを主体的に活用する学研究科（小林一郎教授）と日本建設情報総合セとともに，各場面の対象者，目的に応じて， 3 次ンターで，人材育成に関する共同研究を行いまし

元CADから派生させた模型モデルなどを作成，た。ここでは，関係者の合意形成を図りつつ迅速活用しました。CIMとはモデルを駆使すること，またマネジメントであることを学べる活用事例のCIMを導入するにあたって，考えられる課題（複数回答）
1115

わからない

2013

人材育成・教育498

547

285252

担当技術者
CIM知識・技術470

導入コスト（ソフト・ハード）0

図― 5のホームページで平成27年 6 月より公開（予定））。

2014
162142

会社方針・制度

492
100

200

一つです（日本建設情報総合センター（JACIC）

300

400500

CIM講演会アンケート結果

561545600⑵

CIM導入へ向けた提案
平成26年度は，CIM導入に向けた中期目標である「CIM導入ガイドラインの策定」に向けて，「産学官によるCIMの構築」など，節目となる取り組みが始まった年度でした。
今後は，この「CIM導入ガイドラインの策定」

22

建設マネジメント技術

2015 年 6 月号

CIM〜産学官の取り組み〜 特集に向けて，優先すべき検討テーマを選定し検討会各団体が一体となって検討を進めていくとともに，CIM制度検討会とも更なる綿密な連携が必要

3.

おわりにとされてきています。
そのような制度検討と連携した取り組みを推進

技術検討会は，新たな「建設生産システムのイしていくうえで，CIM制度検討，また平成27年度ノベーション」に向けて，これまでの建設ICTののCIM試行事業に対して必要な提案事項を，第 8ノウハウを活用し，CIMに関する知識や技術の習回技術検討会（平成27年 3 月12日）において意見得，実施事例，創意工夫，データモデルの具体的交換し，表― 3 のとおり取りまとめました。

な活用方法，現場で発生する様々な課題をサポー

また，「CIM導入ガイドライン策定」に向けてトする支援体制など，CIM導入に向けて幅広い視必要な技術検討項目のロードマップ（図― 7 ）に点で情報共有，継続的な技術検討を今後も進めてついて，これまでの進捗状況を整理するとともまいります。に，平成27年度に注力すべき検討項目を技術検討

なお，技術検討会の平成26年度報告書は，日本会メンバーにて確認しました。特に，平成27年度建設情報総合センター（JACIC）のホームページ

は制度検討との連携として，産学官CIM検討におのCIMサイト＊3でご覧頂けます。本報告内容を更ける実モデルを通じた課題抽出，対応検討とともに詳しく解説するとともに，「行政動向」や「技に，土木工事数量算出要領改定後の運用検証（ 3術検討会各メンバーの活動状況」などのテーマも次元CADによる体積算出），工事監理の効率化加えた報告書となっています。是非，ご覧下さい。

（計測，監督検査等）にも注力した検討を進めていく方針です。
表― 3①

CIM制度検討，平成27年度試行事業への提案

全体モデルの活用・検証
・これまで個々の構造物単位で実施されていた試行も，事業全体を俯瞰する目的で全体モデルを作成し，事業マネジメントに活用するような試行も出てきている
・このような試行においては，モデルのデータ管理，目的・用途に応じたモデルの利用方法の提案，受発注者間のコミュニケーションツール等，事業者（発注者）への支援策も含めたCIMの活用について産学官CIM等を通じた検証，整理とともに，CIMのプロジェクトマネジメントへの適応性，CIMマネージャーの活用の方向性等への検討の展開を提案する②

維持管理に関する試行（業務・工事）の拡充
・既設構造物の補修・補強等をはじめとする維持管理工事（作業）について，CIMの活用目的・場面，活用箇所を明確にしたうえで，試行を拡充するとともに，その試行現場を通じて，GIS，またモニタリング技術等との連携・活用等，検討の深化を提案する
・また，設計・施工段階の試行案件を通じて，維持管理段階へのモデル連携の検討を進めている産学官CIMについて，CIMの活用事例がまだ少ない維持管理の検討は，官側から提供される現場ニーズと，産側から提供される設計・施工モデル（シーズ）等が必要不可欠であり，各者一体となり実効ある成果を目指していきたい③

人材育成の推進・平成28年度ガイドラインの円滑な導入に向けて，CIMを活用できる人材のボトムアップを図ることが必要であり，これまでCIM技術検討会等の関係団体で進めている 3 次元モデリングの研修等の拡充とともに，CIMの活用方法，活用手段等の機会提供も重要な役割だとの認識である
・このような機会を礎に，受発注者各々がCIMを理解したうえで，各々の役割に応じて効果的に活用していくことがCIMの普及，展開に必要不可欠であり，産官連携し一体となった取り組み，推進をお願いしたい④

平成28年度ガイドライン導入に向けた試行事業の拡充等
・平成28年度ガイドライン導入にあたって，試行事業を通じた検証の継続とともに，設計・施工箇所の現況地形のモデル作成等，簡易なことからはじめる試行事業も，CIMの経験が浅い建設コンサルタント等への支援として有効であり，支援策の拡充を提案する
・また，地方ゼネコン等工事の一部で手立てされている支援業務も，モデル修正等に伴う受注者の負担軽減，またCIMの習熟として有用であり，その継続，拡大を提案する

建設マネジメント技術

2015 年 6 月号 23

特集 CIM〜産学官の取り組み〜

図― 7

CIM技術検討ロードマップ＊1

CUGサイト：https://cim-cug.jp/library/＊2

土木学会土木情報学委員会のサイト：http://committees.jsce.or.jp/cceips07/activities

24

建設マネジメント技術

2015 年 6 月号

＊3

日本建設情報総合センター（JACIC）CIMサイト：
http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index̲CIM.htm