○変更契約報告（１０月分）
1

宮ノ前排水路測量設計業務2

井笠広域一般廃棄物埋立処分場整備工事

3

市道今立72号宮迫山王線道路舗装工事

4

西迫排水路改修工事

5

湛江漁港物揚場その２保全工事

6

大井小学校屋内運動場大規模改造工事

7

市道金崎浜田線電線共同溝設計業務

8

白石島法面転石固定工事

9

市道用之江84号線道路改良工事

変更契約報告書
1業

2業

務

務

3契

名 宮ノ前排水路測量設計業務

位

約

置 笠岡市

吉浜

地内者 （株）エスペック

4 契 約 者 の 住 所 笠岡市生江浜８２６番地の８
測量業務
設計業務
基準点測量 N=2点（2点）
護岸詳細設計 L=22m（22m）
現地測量 A=840㎡（840㎡）※（）内は変更前
5 業 務 内 容 （ 概 要 ） 路線測量 L=22m（22m）
用地測量 A=423㎡（236㎡）

6当初の契約金額\2,750,000

7 変更後の契約金額\2,805,000

8当 初 の 期 間

令和3年5月21日

9変 更 後 の 期 間―～

令和3年12月24日―

復元測量の結果，用地測量の面積を増とする。
上記理由により諸数量に異同があったため，内容及び金額変更を行うものである。
10 変更理由変更契約報告書
1工2工

事事

3契

名 井笠広域一般廃棄物埋立処分場整備工事

位

約置 井原市

高屋町

地内者 大本組・天野産業特定建設工事共同企業体

4 契 約 者 の 住 所 岡山県岡山市北区内山下一丁目1番１３号

擁壁等流出防止設備工 1式 （1式）
遮水工
1式 （1式）5 工 事 内 容 （ 概 要 ） 洪水調整池工
1式 （1式）場内整備工
1式 （1式）

地下水集排水設備工 1式 （1式）
雨水集排水設備工
1式 （1式）
浸出水集排水設備
1式 （1式）

6 当 初 の 契 約 金 額 \1,336,500,000

7 変更後の契約金額 \1,658,443,600

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和1年11月14日―
別紙のとおり

10 変

更理

由～～

令和4年3月31日―

変更契約報告書
1工

2工事

事

3契

名 市道今立72号宮迫山王線道路舗装工事

位

約

置 笠岡市

今立

地内者 （株）枡平組

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市笠岡５２８６

舗装工

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） L=54.4m（54.4m）
W=3.1m～9.5m（3.1m～9.5m）※（）内は変更前

6 当 初 の 契 約 金 額 \2,233,000

7 変更後の契約金額 \2,442,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和3年7月21日―～～

令和3年10月29日―

舗装版取壊を行った結果，既設舗装の舗装厚が計画より厚かったため，取壊し処分の諸数量を変更する。
また，それに伴い補足材が必要となったため補足材を新規に計上する。
上記理由により，金額の増額変更を行うものです。

10 変更理由変更契約報告書
1工2工事事3契

名 西迫排水路改修工事

位

約

置 笠岡市

今立

地内者 白石島商営（有）

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市四番町８－６

水路工

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） L=63.0m（60.8m） ※（）内は変更前

6 当 初 の 契 約 金 額 \2,486,000

7 変更後の契約金額 \2,662,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和3年9月3日―～～

令和4年2月10日―

・既設水路への取付け部分の法線が折れ通水に支障を来すため，既設水路を取壊し，水路を設置するため水路延長が増となる。
・舗装版取壊を行った結果，既設舗装の舗装厚が計画より厚かったため，取壊し処分の諸数量が増となる。
その他，諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。
上記理由により，数量及び金額に異同が生じたため，変更するものである。
10 変

更理由変更契約報告書
1工2工事

事

3契

名 湛江漁港物揚場その２保全工事

位

約

置 笠岡市

六島

地内者 （有）大島組

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市西大島４８５６番１２

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） 階段工 L=10.0ｍ

エプロン工 L=10.0ｍ

6 当 初 の 契 約 金 額 \7,095,000

7 変更後の契約金額―

8当 初 の 工 期

令和3年6月3日～

令和3年10月29日

9変 更 後 の 工 期

令和3年6月3日～

令和3年11月30日

工事を施工するにあたり，工事の施工工程について漁業者との協議に不測の日数を要したため，工期内での完成が困難となり工期の延期を行うものである。

10 変

更理

由変更契約報告書
1工2工事事3契

名 大井小学校屋内運動場大規模改造工事

位

約

置 笠岡市

東大戸

地内者 （株）小堀建設

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市二番町５番地
建築工事 一式
電気設備工事 一式
5 工 事 内 容 （ 概 要 ） 機械設備工事 一式
鉄筋コンクリート一部鉄骨 ２階建て
延べ面積 689.61㎡ 建築面積 746.16㎡

6 当 初 の 契 約 金 額 \58,850,000

7 変更後の契約金額 \64,515,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

10 変

更理

令和3年7月5日―～～

令和3年10月29日―

・事前施工数量調査による外壁劣化改修及び防水工事の追加等のため。
・基礎及びスロープ立上り部分の吹付塗装の追加のため。
・男子便所の利便性向上のため，レイアウトを変更するもの。
・使用しない天吊りバスケットゴールの撤去の追加のため。
・体育器具床金具プレートを再利用から新設に変更する。
・玄関周囲の屋外排水管及び桝が埋没し，機能していないので追加改修するため。
由 ・生徒の安全確保のため，ガードマンの配置を追加するもの。

変更契約報告書
1業

2業

務

務

3契

名 市道金崎浜田線電線共同溝設計業務

位

約

置 笠岡市中央町

地内

者 中電技術コンサルタント（株）岡山支社

4 契 約 者 の 住 所 岡山県岡山市北区東島田町一丁目8番10号

5 業 務 内 容 （ 概 要 ） 電線共同溝詳細設計 L=280m（280m） ※（）内は変更前

6当初の契約金額\4,950,000

7 変更後の契約金額\5,863,000

8当 初 の 期 間

令和2年7月20日～

令和3年2月26日①変更後の期間

令和2年7月20日～

令和3年3月31日②変更後の期間

令和2年7月20日～

令和3年6月30日③変更後の期間

令和2年7月20日～

令和3年10月29日④変更後の期間

令和2年7月20日～

令和3年12月24日

910 変

更理

本設計において設計計画，現地踏査，関係機関との協議資料作成を行う必要があるため，特記仕様書に基づき変更する。
また，電線共同溝の入構予定事業者との合意形成を行うにあたり，規模の大きな中国電力株式会社及び日本電信電話株式会社と設計段階から協議を由 行うことが円滑な設計となるため関係機関打ち合せ協議について追加する。
上記理由に伴い，数量及び金額に異同が生じたため，変更するものです。

変更契約報告書
1工

2工事

事

3契

名 白石島法面転石固定工事

位

約

置 笠岡市

白石島

地内者 （株）枡平組

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市笠岡５２８６

5工事内容（概要）

固定工 転石ロープ設置

L=59.0m（67.0m）※（）内は変更前

6 当 初 の 契 約 金 額 \1,628,000

7 変更後の契約金額 \1,595,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和3年9月10日―～～

令和3年12月24日―

本工事の施工にあたり，斜面整理後，現地状況及び設計図面を照査し，岩用アンカーの設置箇所の選定を行った結果，転石を押さえ込めないアンカーがあることが判明したため，確実に転石を押さえ込める位置の選定を行い，ワイヤーロープ長の数量を変更するものです。
その他，諸数量の異同は精査によるものです。
以上のことから，数量及び金額の変更を行うものです。
10 変更理由変更契約報告書
1工2工事

事

3契

名 市道用之江84号線道路改良工事位

約

置 笠岡市

用之江

地内者 藤原組

4 契 約 者 の 住 所 岡山県笠岡市吉浜２３３０番地７

道路改良工事

5 工 事 内 容 （ 概 要 ） 側溝工 L=33.5m（34.2m） ※()内は変更前

6 当 初 の 契 約 金 額 \3,135,000

7 変更後の契約金額 \3,278,000

8当 初 の 工 期

9変 更 後 の 工 期

令和3年7月30日―～～

令和3年11月10日―

・アスファルト舗装の取壊しを行ったところ，埋設してあったヒューム管に巻立てコンクリートがしてあることが分かったためコンクリート構造物の撤去・処分の数量を増とする。
・アスファルト舗装の取壊しを行ったところ，舗装厚に設計と相違（ｔ＝4ｃｍからｔ＝１５ｃｍ）があったため，アスファルト処分の数量を増とする。
・その他諸数量の異同は，設計図書作成に伴う現地精査によるものです。
10 変更理

由 上記理由に伴い，数量及び金額に異同が生じたため，変更するものです。