建設コンサルタンツ協会ホーム協会誌トップページ

244号目次Project brief 1

漑用ダムが計画された。1991年
からは前述の小規模潅漑管理事
業の中で調査や実施計画策定なプロジェクト紹介【寄稿】どが行われ、ダムタイプの比較検

インドネシア共和国、ポンレポンレダム（CFRD）の建設

ダム下流域に広がる水田地帯

写真 22003年4月には詳細設計が開始さ試験湛水中のダムれた。図2にダムのレイアウトを、るフェイススラブの連続打設が可めるというもので、構造はいたっ能になった結果、1970年代以降ダム本体の設計は、オーストラてシンプルである。土質遮水壁に建設されたCFRDの漏水量はリア 大 ダム会 議（ANCOLD）が型ロックフィルダムのコアゾーンに画期的に減った。この頃から、高1991年に作成したCFRDガイドラあたる部分が無いため、雨季でさ100mを超えるCFRDが世界各インに基づいて行った。

も盛立て可能で、施工中の越流地で続々と建設されるようになり、地質及びダム基礎の処理による損傷も無く、完成後のハイ最近では大きな地震を経験した

ダム基礎の地質は、第三紀のドロリックフラクチャリングやパイCFRDの調査結果から耐震性の火山角礫岩と安山岩で構成されて理事業は、地域住民の生活を向ピングの心配も無い。また、堤体高さも実証されつつある。

いる。プリンス基礎は弱風化層まYUNOKI Yuji
日本工営株式会社
コンサルタント海外事業本部
副技師長

設に対するニーズは大きい。

写真 1

クリートの板で覆って水を堰き止柚木裕二■ はじめに討の結果CFRDが採用された。

表1にダム主要諸元を示す。

インドネシア共和国は、およそ本稿では、2008年末インドネシ上させることを目的として公共事業を小さくできるため経済的で、施このようにCFRDは極めて大胆で3〜5mの掘削を行うこととした。

日本の5倍の国土面積、2倍の人

ア共和国南スラウェシ州に、円借省が実施主体となり、インドネシア工速度が速いという大きなメリットな発想により生まれ、より漏水量

一方、ダム盛土基礎は表土及び強口を有する東南アジアの大国であ款によって完成したポンレポンレ

東部地方各地で潅漑事業を実施を有する。の少ないダムにするために長年の風化層の除去のみとした。

る。ダム建設はオランダ植民地時

ダム（図1）の概要について述べる。

してきた。2003年からはプロジェ

1800年代末頃、米国カリフォル

間に少しずつ工夫を加えながら完

ダム堤体盛土クト名をDISIMPと変更して第4期

ニア州に最初のCFRDが建設され成度を高めてきた技術であると言ダムのゾーニングは、図3に示目を実施中である。て以来、初期のCFRDには漏水のえる。現在では、200mを超えるすようにごく標準的なものである。

代の1910年代から始まり、今日までに120余りのダム（高さ15m以■ DISIMP について上）が建設されてきた。わが国のインドネシアの東部地方（バリ島

小規模潅漑管理事業では過去3問題が絶えず発生していた。しか高さのCFRDも建設されるようにCFRDの法面勾配は通常1：1.3を既設ダム総数、約2,700ヶ所と比以東の地域）は、ジャワ島やスマト期の事業の中で、7つの中小規模し1960年代、振動ローラーによるなった。また、沖積砂礫層上に建標準とするが、ダムサイトの地域的較するとまだ1/20以下という数でラ島がある西部地方に比べて開の潅漑用水ダムを完成させてきロック材の締固めが一般的に行わ設された例もあり、多様な地盤条特性や材料強度などから、上下流はあるが、国民生活の向上に確発が遅れており、貧困層が多いとた。4期目のDISIMPでは通算8れるようになってからは施工後の件にも対応し得る工法である。

とも1：1.4とした。

実に貢献してきた。今後も国民生言われている。1991年にスタートつ目となるポンレポンレダムが南堤体変形によるフェイススラブの損活を支える社会基盤としてダム建した円借款による小規模潅漑管

スラウェシ 州ボ ネ 県 に 計 画され傷も減り、漏水の問題が改善された。同ダムは、高さ55m、有効貯ていった。また、上流端部の浅1980年、JICAの調査によって、質の安山岩を使用し、下流側ロッ水容量4千万m3 の中規模ダムで、いカットオフ（止水壁）がプリンス

南スラウェシ州の中心を流れるワ

クゾーン（3C）には火山角礫岩を形式は日本国内では実施例が少へと進化し、スリップフォームによラナエ川支流のティンチョ川に潅含むやや風化した材料も許容し各ゾーンの粒度分布を図4に示■ ポンレポンレダムの設計

す。上流側ロックゾーン（3B）は良ないコンクリート表面遮水壁型ロ表1

ックフィルダム（以下CFRD）である。このダムから、同時に建設されている水路網を通じて、下流域の約4,400haの農地に潅漑用水を供 給 する計 画 で ある（写 真 1）。
2003年4月から詳細設計を開始
図1し、2008年11月にダム本体が完位置図成した。2009年3月現在、試験湛

用語解説
ハイドロリックフ 堤体内コアゾーンに貯水池からの水圧が作用して亀裂が発生する現象
ラクチャリング
浸透水により土粒子が洗い出され、地盤内にパイプ状の水みちができる現象
パイピング
可動構造物であるフェイススラブと、不動の基礎岩盤との間の構造物
プリンス
スリップフォーム コンクリート版を連続打設するための移動式型枠
カーテングラウト ダム基礎岩盤にボーリング削孔し、セメントミルクを注入して設けたカーテン状の遮水部

046

Civil Engineering Consultant

VOL.244 July 2009

水中である（写真2）。

■ CFRD についてポンレポンレダムで採用された
CFRDは、締固めたロック材によって建設された堤体の表面をコン

図2

ポンレポンレダムのレイアウト

ポンレポンレダム主要諸元

項 目
集水面積
年平均流入量設計洪水（1000年確率）
可能最大洪水量、PMF
有効貯水容量型式
最大高さ
ダ 天端長さ
堤体積
ム 法勾配
遮水壁厚さ
遮水壁面積
洪水吐容量
付 導水路トンネル帯
設 導水路容量
備 仮排水路トンネル
仮排水路容量単 位
km3
百万m3m3/s
m3/s
百万m3
−mm
千m3−cmm2m3/s
mm3/s
mm3/s

Civil Engineering Consultant

緒 元
78
53.6
873
1,590
40.4
CFRD
55235510
上下流共1：1.4
30
13,188563
D=2.5,L=10863.5
D=4.0, L=235
165

VOL.244 July 2009047

縮継目は銅製止水板のみとした。
Zone 3C■ 施工

フィルターゾーン
リップラップコンクリートフェイススラブ

Zone 3A

Zone 3B

Zone 2B

工事は、2005年の国際競争入

3Bゾーン

札を経て、間組と地元業者の共同企業体が落札し、2006年1月にロックゾーン

Plinthセメントスタビライズ
2Bゾーン

着工、2008年11月に試験湛水を2Bゾーン
3Aゾーン開始した。
図3

盛土工事

標準断面図

湛水後のフェイススラブや周辺た。上流側表層のトランジション

ら、フェイススラブは30cmの一定

継ぎ目の損傷は、主に施工後のゾーン（3A）及びフィルターゾーン厚とした。スラブ幅は12mとした盛土の変形によって生じる。従っ（2B）の材料は新鮮な安山岩から（両端部は6m）。て、いかに施工後の変形の少ない生産することとした。

鉄筋量は断面積比で横断縦断盛土を作るかが成功の鍵である。

ともに0.4％程度の鉄筋量が推奨

特に上流側ロックゾーンの材料選

プリンスはダムの止水性を確保されている。本プロジェクトでは定は重要で、厳しい品質管理を行する上で、フェイススラブと並んでD22を25cmピッチの格子状とし、った。また締め固めは散水（体積最も重要な構造物であり、カーテスラブ中央部に配置した。

比15％）しながら入念に実施した。

ングラウトに対するキャップコンク

継ぎ目

一方、上流面以外はすべてロック

プリンス

写真 3

ダム盛土の盛立て（右岸から撮影）

スリップフォーム
写真 4

上流法面の施工（右岸から撮影）

セメントスタビライズ
2Bゾーン

2Bゾーン
3Aゾーン

図6

セメントスタビライズ工法の概要

リートとしての役割もある。プリン

プリンスとフェイススラブを繋ぐ

スの厚さは標準的な40cmとし、幅周辺継ぎ目は、フェイススラブの変は表2のANCOLDのガイドライン位を保障しなければならず、最もフェイススラブを直接支える最を参照して5m以上とした。

損傷の可能性が大きい。このた

上流のフィルター層は、従来法面

フェイススラブめ、銅製止水板、PVC止水板、上の締固めや法面保護剤の散布

CFRDにおけるフェイススラブは表層マスチックの三重構造としたなどで最も苦労する仕事とされてが、湛水後フェイススラブにクラッな配慮はない。施工時期が雨季「不透水膜」という考え方であり、（図5）。一方、フェイススラブの鉛きた。最近は上流端縁石工法がクを誘発するとも言われている。今と重なってしまい、降雨によるコポンレポンレダムは、現在試験構造物としての強度より止水性や耐直継ぎ目は、湛水後両アバットメ普及し作業が簡素化されている

回、コントラクターが上流法面の締ンクリート打設の中断が心配され湛水中であり（写真6）、ダム挙動久性が重視される。スラブ厚は通ント近傍は開き（引張継固めと保護層形成を同時に短時たが、打設領域とスリップフォーや漏水量、両アバットメントの地下常最小厚さ25〜30cmで、水深1m目）、中央付近は閉じる間でできる「セメントスタビライズ

ムをすべてシートで覆う全天候型水位などを計測中である。現在に対して2〜5mm増厚する。ただ（圧 縮 継 目）傾 向 が あ工法」を提案し、現場試験で効果

テント（写真5）を採用することで中までダムの変形、漏水量とも極めし、60mの高さまでは30cmの一定る。このため引張継目を確認した上で採用した（図6）。

断することなく連続施工ができた。て小さく、良好な結果である。

厚が推奨されている。ポンレポン

は銅製止水板と表層マフィルターゾーン（2B）の上流法面

フェイススラブ打設後1ヶ月くら今回の経験を通じ、CFRDは短30cm幅に60kg/m3 のセメントを混いから、表面に多数の乾燥収縮期間に安価でしかも高品質のダム入した材料を1層20cm厚で敷き、クラックが発生した。多くは微細を建設できる工法であることを確

バックホーのバケットで上流面をなクラックであったが、0.2mmを信した。今後も微力ながらCFRD抑えながらハンドダンパーで締固超えるものが数箇所あり、止水性技術の発展に貢献して行きたいとめた（写真4）。この層はフェイスに影響する可能性があるため湛水考えている。

レダムは高さが55mであることかスチックの二重構造、圧表2材であるため、施工方法の自由度は高い（写真3）。

基礎岩盤と許容動水勾配（ANCOLD ガイドラインより）Foundation Erodibility
in terms of Rock Condition
Fresh
Slightly to moderately weathered
Moderately to highly weathered
Highly weathered

Acceptable
Hydraulic Gradient201052

写真 5

フェイススラブの施工（上流側から撮影）開始前にすべて補修した。

■ おわりにスラブが施工されるまでの間、何度となく激しい降雨にさらされたが、良好な耐久性を示した。
フェイススラブフェイススラブの施工は、在来型車輪式スリップフォームを用い、最長90mのスラブを連続打設した。コンクリートはスランプがやや
図4

各ゾーンの粒度の範囲

048

Civil Engineering Consultant

VOL.244 July 2009

図 5 プリンスとフェイススラブ継ぎ目（周辺継ぎ目）の構造

低め（打設時は6）という以外特別

写真 6

試験湛水中のダムと貯水池

Civil Engineering Consultant

VOL.244 July 2009049