STS-121 ミッション解説資料

2006 年 6 月 30 日 Rev.A
2006 年 6 月 19 日初版
宇宙航空研究開発機構

改 訂 履 歴
訂符
Rev.A

日 付
2006/06/30

改訂ページ

改

訂

理

由

誤記修正
1.1-2
3.4-3
4-1

付録 1-17
付録 2-1

・ 表 1.1.1：約 351km→約 343km
・ 3.4(2) 44 枚→48 枚
・ 4.1(1) 17 回→18 回、「ハッブル宇宙望遠鏡のサービ
スミッション 1 回も含む」→「ハッブル宇宙望遠鏡のサービスミッション 1 回を含まない」
・ LH2→LO2
・ 24 年前→25 年前、21 年間で 113 回→25 年間で 114
回

目

次
ページ

1. STS-121 ミッションの概要······················································ 1.1- 1
1.1 STS-121 ミッション概要 ····················································· 1.1- 1(1) 全体概要(2) STS-121 クルー(搭乗員)(3) STS-121 フライトにおける国際宇宙ステーションの形状
1.2 STS-114 以降に行われたスペースシャトルシステムの主要な変更点······························································································ 1.2- 1
1.3 船外活動(EVA) ································································· 1.3- 1
1.3.1 第 1 回 EVA ······························································ 1.3- 1
1.3.2 第 2 回 EVA ······························································ 1.3- 5
1.3.3 第 3 回 EVA ······························································ 1.3-12
1.4 毎日の作業スケジュール ······················································ 1.4- 1
1.5 STS-121 で行う実験 ··························································· 1.5- 1
1.6 Contingency Shuttle Crew Support(CSCS) ···························· 1.6- 1
2. ミッションに関する主な設備・機器類の解説 ······························ 2.1- 1
2.1 センサ付き検査用延長ブーム(OBSS)······································ 2.1- 1
2.2 TPS 修理試験用サンプルボックス ········································· 2.2- 1
2.3 TPS 修理用機材································································· 2.3- 1
2.3.1 RCC のクラック修理機材 ··············································· 2.3- 1
2.3.2 穴の開いた RCC の修理機材 ··········································· 2.3- 2
2.3.3 EWA (Emittance Wash Applicator) ································· 2.3- 3
2.3.4 オーバーレイ修理技術 ··················································· 2.3- 4
2.4 TUS (Trailing Umbilical System) リールアセンブリ················ 2.4- 1
2.5 多目的補給モジュール（MPLM） ········································· 2.5- 1
2.6 酸素生成システム (Oxygen Generation Subsystem)················· 2.6- 1
2.7 ISS の実験用冷凍・冷蔵庫 (MELFI) ····································· 2.6- 1

3. STS-114 後に対処されたトラブル対策······································· 3.1- 1
3.1 PAL ランプ除去の経緯························································ 3.1- 1
3.2 ice/frost ランプのリスク······················································ 3.2- 1
3.3 液体水素枯渇センサ（ECO センサ）の交換 ···························· 3.3- 1
3.4 その他·············································································· 3.4- 1(1) ギャップフィラーのトラブルへの対応 ································· 3.4- 1(2) 耐熱ブランケットのトラブルへの対応 ································· 3.4- 3(3) 打上げ時の鳥の衝突への対応 ············································· 3.4- 4-i-

4. シャトル／ISS の将来計画 ······················································ 4- 1
4.1 ISS の組み立て完了とスペースシャトルの引退までの計画 ········· 4- 1
4.2 「きぼう」日本実験棟の打上げ············································· 4 -2

付録
1 シャトルの外部燃料タンク(ET)の説明図································· 付録 1- 1
2 スペースシャトルと KSC の概要··········································· 付録 2- 1
3 ISS とシャトルのランデブー／ドッキング ······························ 付録 3- 1
4 打上げ時の状態監視···························································· 付録 4- 1
5 データ集··········································································· 付録 5- 1
6 スペースシャトル関連略語集················································ 付録 6- 1

- ii -

STS-121ミッション解説資料 1章

1 STS-121ミッションの概要
1.1 STS-121 ミッション概要(1)全体概要
STS-121ミッションは、スペースシャトル「ディスカバリー号」による国
際宇宙ステーション(International Space Station: ISS)への物資輸送のための12日間の飛行であり、ISS組立のフライト名ではULF-1.1(Utilization andLogistics Flight: ULF)フライトと呼ばれています。STS-114に続く2回目の飛行再開フライトと位置づけられており、2005年7月のSTS-114（ディスカバリー号）以来のシャトルの打ち上げとなります。
STS-121では、ISSへの補給品の運搬以外にもTUSリールアセンブリ（Trailing Umbilical System Reel Assembly: TUS RA）の修理と、スペー
スシャトルの熱防護システムの破損の有無の検査などが行われます。
主なミッションの内容は、以下の通りです。
① 多目的補給モジュール(MPLM)による物資の運搬・回収
大型の機器や交換部品、実験装置、補給品、食料品、衣服などの大量の物資を ISS へ運搬します。また ISS から実験成果・不要品を回収します。
② TUS リールアセンブリの修理
2005年12月に誤動作で切断されたモービル・トランスポータ（Mobile
Transporter：MT）の電力・通信用ケーブル1本をリールアセンブリごと交換します。
③ 第 13 次長期滞在クルー1 人を追加
コロンビア号事故後の2003年5月以来、3人から2人に減らしていたISS長期滞在クルーの人数を再び3人に戻します。
④ 船外保管プラットフォーム（External Stowage Platform -2：ESP-2）へのポンプモジュール（予備品）の取り付け⑤ スペースシャトル熱防護システムの点検
STS-114 でも実施したように、軌道上でセンサ付き検査用延長ブーム（ Orbiter Boom Sensor System ： OBSS ） を 使 っ て 強 化 炭 素 複 合 材（Reinforced Carbon Carbon：RCC）の損傷の有無を検査したり、ISS からスペースシャトルの熱防護システム（RCC と耐熱タイル）の状況を撮影することによって、シャトルの安全な飛行を検証します。
STS-121の打上げ・飛行計画の概要は次ページの表の通りです。
STS-121ミッションに関する情報及び、飛行中の情報につきましては、以下のJAXAのホームページで見ることができます。
（http://iss.sfo.jaxa.jp/iss/ulf1.1/index.html）
1.1-1

STS-121ミッション解説資料 1章

表 1.1-1 STS-121ミッションの打上げ・飛行計画の概要
2006年6月18日現在
項

目

計

画

STSミッション番号

STS-121 (通算115回目のシャトルフライト)
ULF-1.1
シャトルによる18回目、ロシアのロケットを含めると
ISS組立てフライト名
22回目のISS組立てフライト
オービタ名称
ディスカバリー号(ディスカバリー号は32回目の飛行)
打上げ予定日2006年7月1日 15時48分 （米国東部夏時間）
2006年7月2日 04時48分 （日本時間）
打上げウインドウは5分間打上げ可能期間

7月1日～7月19日の間。その次は8月28日以降。
（注：1日延期となる度に打上げ時刻は約20分早まります）

打上げ場所

フロリダ州NASAケネディ宇宙センター(KSC)39B発射台

飛行期間

11日19時間12分
スティーブン･リンゼイ
コマンダー
マーク･ケリーパイロット
マイケル・フォッサム
MS1 (EV2)
リサ・ノワックMS2
ステファニー・ウィルソン
MS3
MS4 (EV1)
ピアース・セラーズ
MS5
トーマス・ライター（打上時のみ搭乗）

搭乗員

軌道高度

投入高度
：約226km
ランデブー高度：約343km

軌道傾斜角

51.6度

帰還予定日

帰還予定場所

主要搭載品

2006年7月13日 11時01分 （米国東部夏時間）
2006年7月14日 00時01分 （日本時間）
主帰還地 ：フロリダ州ケネディ宇宙センター
代替帰還地：①カリフォルニア州 エドワーズ空軍基地内
NASAドライデン飛行研究センター(DFRC)②ニューメキシコ州 ホワイトサンズ宇宙基地
多目的補給モジュール(MPLM)
貨物室
曝露機器（ポンプモジュール、TUS RA）

ﾐｯﾄﾞﾃﾞｯｷ ISSへの補給品
MS(Mission Specialist) 、 EV(Extra Vehicular) 、 MPLM(Multi-purpose
Logistics Module)、TUS RA(Trailing Umbilical System Reel Assembly)

1.1-2

STS-121ミッション解説資料 1章

表 1.1-2 STS-121主要ミッションスケジュール
飛行日

主な実施ミッション

1日目 打上げ／軌道投入、ペイロードベイのドア開、シャトルロボットアーム（SRMS）の起動、外部燃料タンク(ET)の画像と翼前縁センサデータの地上への送信
2日目 SRMSによるOBSSの把持、OBSSを使用したRCCの検査、SRMSカメラを使用した機体の損傷検査、宇宙服の点検、オービタのドッキングシス
テムの準備、ランデブー用軌道制御
3日目 ISSからのシャトルの熱防護システムの撮影（ランデブー・ピッチ・マニ
ューバ）、ISSとのドッキング、ISSへの入室、ISSのロボットアームから
SMRSへのOBSSの受け渡し
4日目 MPLMのISSへの取り付けおよび起動、OBSSによるRCCの追加検査、
MPLMからISSへの物資の移送、船外活動(EVA)の準備
5日目 第1回船外活動（TUSリールアセンブリ交換準備、OBSSの足場安定性試験）、MPLMとISS間の物資の移送
6日目 船外活動の準備、軌道上共同記者会見、MPLMとISS間の物資の移送
7日目 第2回船外活動(ポンプモジュールのESP-2への設置、TUSリールアセン
ブリの交換)、MPLM－ISS間の物資の移送
8日目 広報イベント、宇宙服整備点検、MPLM－ISS間の物資の移送
9日目 クルーの休息、広報イベント、MPLM内の片付け
10日目 物資移送の完了、MPLMのシャトルへの回収、SRMSとOBSSによる左翼のRCCの点検
11日目 シャトル/ISS間のハッチ閉、アンドッキング、SRMSとOBSSによる右翼とノーズキャップのRCCの検査
12日目 飛行制御システムの点検、船内の片づけ、軌道離脱準備、広報イベント、
Kuバンドアンテナ収納
13日目 軌道離脱、着陸※第3回船外活動（RCC修理技術の確認）が行われる場合は、第9日目に実施され、以降、上記予定は1日ずつずれます。
(NASA STS-121Press Kit 2006/06/06版より)
注：スケジュールは、今後も変更される可能性がありますので御注意下さい。

1.1-3

STS-121ミッション解説資料 1章(2)STS-121クルー（搭乗員）
クルーの経歴

コマンダー(Commander)
スティーブン・リンゼイ (Steven Lindsey)
1960年8月24日 カリフォルニア州生まれ。
航空宇宙工学修士。1996年4月にNASA宇宙飛行士として選抜され、1996年にパイロット宇宙飛行士として認定されました。
パイロットして1997年にSTS-87、および1998年にSTS-95で飛行し、コマンダーとして2001年にSTS-104で飛行しています。

パイロット(Pilot)
マーク・ケリー (Mark Kelly)
1964年2月21日 ニュージャージー州生まれ。
航空宇宙工学修士。1996年4月にNASA宇宙飛行士として選抜され、1996年にパイロット宇宙飛行士として認定されました。
2001年にSTS-108でパイロットとして飛行しています。船外活動時には、船内からの支援を行います。

ミッション・スペシャリスト(MS1)
マイケル・フォッサム (Michael Fossum)
1957年12月19日 サウスダコタ州生まれ。
宇宙物理学修士、システム工学修士。
1993年にNASA職員となり、1998年7月にNASA宇宙飛行士として選抜され、1998年にミッション・スペシャリストに任命されました。地上から複数の飛行の支援に参加しました。
STS-121が初めての飛行でEVAを担当します。

1.1-4

STS-121ミッション解説資料 1章

ミッション・スペシャリスト(MS2)
リサ・ノワック (Risa Nowak)
1963年5月10日 ワシントン州生まれ。
航空宇宙工学修士。1996年4月にNASA宇宙飛行士として選抜され、1998年にミッション・スペシャリストとして認定されました。STS-121が初めての飛行です。船外活動時にはロボッ
トアームの操作を行います。

ミッション・スペシャリスト(MS3)ステファニー・ウィルソン (Stephanie Wilson)
1966年 マサチューセッツ州生まれ。
航空宇宙工学修士。1996年4月にNASA宇宙飛行士として選抜され、1998年にミッション・スペシャリストとして認定されました。STS-121が初めての飛行です。船外活動時にはロボッ
トアームの操作を行います。

ミッション・スペシャリスト(MS4)
ピアース・セラーズ (Piers Sellers)
1955年4月11日 イギリス・サセックス州生まれ。
生物気象学博士。1996年4月にNASA宇宙飛行士として選抜されました。STS-112にて初飛行を行い、3回の船外活動を経験しています。STS-121でもEVAを担当します。STS-121が2回目の飛行です。

ミッション・スペシャリスト(MS5)
トーマス・ライター (Thomas Reiter)
1958年5月23日 ドイツ生まれ。
航空宇宙工学修士。1992年にESAの宇宙飛行士として選抜され、ESAのEuromir95ミッションにて1995年9月3日から1996
年2月29日まで179日間軌道上に滞在しました。この間、2回の船外活動を行っています。STS-121ミッションでISSに向かい、12月に予定されているSTS-116で帰還する予定です。ESAとロシア連邦宇宙局との間の契約の下でISSに長期滞在（第13次および、第14次長期滞在クルーとして加わる）します。ISSに長期滞在する初のESA宇宙飛行士となります。
1.1-5

STS-121ミッション解説資料 1章(3)STS-121フライトにおける国際宇宙ステーションの形状
STS-121では、ISSの新たな構成部品の運搬は行なわれません。そのため、ミッション前後における形状の変更はありません。
以下に、現在のISSの形状とドッキング中のイメージ、および打上げ時のスペースシャトルの貨物室の搭載状況を示します。

サービスモジュール「ズヴェズダ」

プログレス補給船

SSRMS「カナダアーム2」

エアロック「クエスト」
P6トラス

P1トラス

ESP-2
S1トラス

P6トラス

米国実験棟
「デスティニー」

PMA-2

S0トラス

図 1.1-1 STS-121フライト前のISS（地球側から見た図）(STS-114フライト終了後:2005年8月時点)

1.1-6

STS-121ミッション解説資料 1章

図 1.1-2 STS-121フライト中のISSとシャトルのイメージ（NASA HPより）

熱防護システムの修理試験機器
曝露カーゴ・
キャリア(ICC)
TUSリールアセンブリ
シャトルロボットアーム
オービタ
ドッキング
システム

軽量MPESSキ
ャリア(LMC)

MPLM(レオナルド)
ポンプモジュール

OBSS※

四角で囲まれているのはSTS-121での搭載品

図 1.1-3 STS-121の貨物室の搭載状況（NASA STS-121Press Kit 2006/06/06版より）
1.1-7

STS-121ミッション解説資料 1章

1.2 STS-114以降に行われたスペースシャトルシステムの主要な変更点STS-114終了後、スペースシャトルには、STS-114でおきた外部燃料タンク（External Tank：ET）のPALランプの断熱材剥離への対応や、コロンビア号
事故後のCAIB勧告を反映した改良がさらに進められました。
(1) オービタの損傷を確認するためのカメラの増設① SRB（Solid Rocket Booster）カメラ
各SRBに、前方スカート部に設置する後方視カメラとETAリングカメラの2台のカメラが追加されました。
前方スカートカメラは、SRBの上部に取り付けられており、オービタの
翼前縁を腹部側から撮影します。ETAリングカメラは、SRBの下方に取り付けられており、翼と胴体の下部のタイルを撮影します。SRBの各3台のカ
メラは、SRBを回収後に記録した画像を再生する方式のため、リアルタイ
ムで画像を見ることはできません。

ETAリングカメラ(STS-121から追加)

前方
スカート
視野角
カメラ
(STS-121から追加)

視野角

ET観察用カメラ(STS-114から設置)
ET搭載カメラ(STS-114から設置)

図1.2-1 SRBとETに取り付けられたカメラの配置とその画像イメージ（NASA STS-121Press Kit 2006/06/06版より）

1.2-1

STS-121ミッション解説資料 1章

ET 観 察 用
カメラ

前方スカー
トカメラ

ETA リ ン グ
カメラ

図1.2-2 SRBに取り付けられたカメラの配置（NASA STS-121Press Kit 2006/06/06版より）

1.2-2

STS-121ミッション解説資料 1章② OBSSカメラ
STS-121では、OBSSのセンサパッケージに新たにデジタルカメラ1台が追加されました。このカメラは、OBSS先端のレーザセンサ（Laser Camera
System：LCS)に組み込まれ、翼前縁の検査時には高解像度で撮影を行います。
LCS Laser

MPM

図1.2-3 LCS（NASA STS-121Press Kit 2006/06/06版より）(2) ETのPALランプの除去
STS-114の打上げ時に、PALランプの断熱材が剥離し脱落したことが判明しました。その対処として、ETの全てのPALランプ（約16.8kgの断熱材を使用）が除去されました。（除去までの経緯につきましては、第3章をご覧ください。）

図1.2-4 PALランプ（円内）除去前（左）と除去後（右）（NASA STS-121Press Kit 2006/06/06版より）
1.2-3

STS-121ミッション解説資料 1章

1.3 船外活動(EVA)
STS-121では、船外活動は2回予定されています。ただし、軌道上での作業状
況により、3回目の船外活動を行うことも検討されています。
船外活動ではセラーズがExtra Vehicular 1 (EV 1) で、赤いストライプの付いた宇宙服を着ます。フォッサムはEV2で、ストライプのついていない宇宙服を着ます。また、パイロットのケリーは船内活動（Intra-Vehicular Activity：
IVA）クルーとしてEVAの支援を行い、ノワックとウィルソンはロボットアー
ムの操作を行います。
1.3.1 第 1 回 EVA (EVA#1)
第1回EVAでは、OBSSの先端にEVAクルーがいるときに発生する荷重やたわみを計測する試験と、TUSリールアセンブリの交換の準備が行われます。前者のデータは、今後のシミュレータによる検証に使用される予定です。
(1) TUSリールアセンブリの交換準備
TUSリールアセンブリの交換は、2回目の船外活動（飛行7日目に予定）で実施されます。ここでは、その準備として、MTの上方側のインタフェース･アン
ビリカル部（Interface Umbilical Assembly：IUA）のケーブルカッターが誤作動しないように、修理します。これにより、MTを移動できるようにします。
(2) OBSS足場安定性試験
この試験は、シャトルの熱防護システムの検査・修理を行うために、SRMSで把持したOBSSの先端にEVAクルーが乗った場合の影響を調べるために行われる試験で、3つの状況をテストする予定です。
1回目のテストは、OBSSの先端にセラーズが乗り、ペイロードベイから14フィート（約4m）の位置で行います。ブームが所定の位置につくと、クルーは損傷の検査や撮影、修理を模擬した動作を行います。1回目は、セラーズが動きを担当し、フォッサムはペイロードベイから撮影を行います。

1.3-1

STS-121ミッション解説資料 1章

図1.3.1-1 ブームの先端に乗ったEVAクルー(地上での訓練)(NASA HPより）

図1.3.1-2(1/2)

1回目のテストのイメージ（NASA HPより）
1.3-2

STS-121ミッション解説資料 1章

図1.3.1-2(2/2)

1回目のテストのイメージ（NASA HPより）

1.3-3

STS-121ミッション解説資料 1章

2回目のテストは、P1トラスの正面から16フィート（約5m）離れた位置で行います。SRMSの関節は、弱く固定した状態で行います。これまでと異なりOBSSの先端に二人のクルーが乗った状態で行われます。最初にフォッサムが動作を行い、次にセラーズが同じ動作を行います。その後、2人同時に同じ動作を行います。

図1.3.1-3(1/2)

2回目のテストのイメージ（NASA HPより）

1.3-4

STS-121ミッション解説資料 1章

図1.3.1-3(2/2)

2回目のテストのイメージ（NASA HPより）

1.3-5

STS-121ミッション解説資料 1章

2回目のテストが終わると、最後の3回目のテストとしてP1トラスにさらに近づきます。フォッサムがP1トラスの構造体を利用して修理の動きを模擬します。
P1トラスはオービタのTPS損傷修理を模擬する場所として使われます。
SRMSの関節を弱く固定したまま、OBSS先端の動きの大きさを測定します。

図1.3.1-4(1/2)

P1トラスを利用した修理の動きの模擬のイメージ（NASA HPより）

1.3-6

STS-121ミッション解説資料 1章

図1.3.1-4(2/2)

P1トラスを利用した修理の動きの模擬のイメージ（NASA HPより）

1.3-7

STS-121ミッション解説資料 1章

1.3.2 第 2 回 EVA (EVA#2)
第2回EVAでは、ESP-2へのポンプモジュールの予備品の取り付け、TUS RAの交換が行われます。
（ESP-2についてはSTS-114プレスキットを、TUSについては2.4章をそれぞれ参照してください）。
(1) ポンプモジュールの取り付け
STS-121で曝露カーゴ・キャリア(Integrated Cargo Carrier：ICC)に乗せて運搬したポンプモジュールをESP-2に運んで取り付ける作業です。ポンプモジ
ュールはS1トラス、P1トラスに設置されており、熱制御用の冷媒であるアンモニアを循環させるためのポンプを交換可能な装置にしたものです。ESP-2は、ISSに2つある曝露ORUの保管場所のうちのひとつで、STS-114ミッションでISSに取り付けられました。
ポンプモジュールは現在使用していませんが、本格的な熱制御が開始されるのに備えて、軌道上に予備品を保管しておくために今回運ばれます。

ポンプ
モジュール

図1.3.2-1 ESP-2上に設置されるポンプモジュール（NASA資料より）

1.3-8

STS-121ミッション解説資料 1章(2) TUS リールアセンブリの交換
2005年12月に、MTのIUAのケーブルカッター（TUS Disconnect Actuator：
TDA）の誤作動によりTUSケーブルの1本が切断されたため、その修理を行います。
クルーは、EVA#1で、修理しなかったMTの下方側のIUAを交換しておきます。古いTUS RAをS0トラスから外すのと並行してICC上の新しいTUS RAの固定も解除しておきます。その古いリールアセンブリを、ICC上の新しいリー
ルアセンブリを運んできた固定場所に取り付け、新しいリールアセンブリをS0トラスに取り付けた後、新しいケーブルをIUAにセットします。交換作業が完了した後に、S0トラスの2台のTUSが両方とも問題なく作動することを確認し
ます。

TUS
リールア
センブリ

MT

図1.3.2-2 S0トラスのTUSリールアセンブリ（NASA HPより）

1.3-9

STS-121ミッション解説資料 1章

セーフィング
ボルト

TUSカッター（ハウジングの中）TUS2ケーブル

上：MTのTUS IUAの位置
下：TUSケーブル、カッター付近の写真
図1.3.2-3 IUA（NASA HPより）

1.3-10STS-121ミッション解説資料 1章

切 断 さ れ た TUS2
ケーブル

切断前のTUS2ケーブル（本来の状態）TUS2ケーブルガイドシュー（IUAの一部）

IUA

図1.3.2-4 切断されたTUS2ケーブルの状態（NASA HPより）(図1.3.2-3(下)を上方から見た様子)

1.3-11

STS-121ミッション解説資料 1章

1.3.3 第 3 回 EVA (EVA#3、実施可否はミッション中に判断)
第3回EVAは計画はありますが、スケジュールから外されています。実施の可否はミッションマネージャが飛行5日目に判断します。
第3回EVAでは、オービタのRCC修理技術の検証と、RCCパネルを赤外線ビ
デオカメラで撮影する試験が行われます。NOAX（ノーアックス）と呼ばれる
灰色のパテ状の補修剤をRCCに塗布し硬化させる修理方法は、STS-114において試されたもので、実施されれば2回目の試験となります。（詳細は2章を参照
してください。）(1) RCC修理方法の検証
STS-114と同様に、軌道上での修理方法の検証を行います。本検証では、損傷させたRCCのサンプル12個が入ったサンプルパレット（ペイロードベイ後方に搭載）を使用し、充填ガンを使用したNOAXによる補修が行われます。NASAの技術者によると、この方法で、長さ2インチ（約5cm）、幅0.02インチ（約0.5mm）までの傷を修理することができます。また、NOAXはRCCのどの場所でも使うことができ、最大4インチ（約10cm）の亀裂やコーティングの喪失まで修理することができると期待されています。

RCC パ ネ ル
（12個）

タイルの
サンプル

図1.3.3-1 RCCサンプル（NASA STS-121Press Kit

1.3-12

2006/06/06版より）

STS-121ミッション解説資料 1章(2) 赤外線ビデオカメラの性能試験
RCCの検査方法として、OBSSやEVAでのデジタルカメラによる撮影がありますが、これらのシステムはRCCの表層下までは検査することはできません。
赤外線ビデオカメラによる赤外線熱画像の撮影は、RCCの損傷を検出するための最も有望な技術です。
クルーは、エアロックを出た後、修理を行う作業場所までカナダアーム2で移動します。この移動時に、スペースシャトルの翼のRCCパネルを赤外線ビデ
オカメラを使いビデオ撮影（約20秒間）し、この赤外線ビデオカメラの性能試
験を行います。
また、時間があれば損傷したRCCサンプルの撮影を行います。

図1.3.3-2 赤外線ビデオカメラ（エンジニアリングモデル）（NASA STS-121Press Kit 2006/06/06版より）

1.3-13

STS-121ミッション解説資料 1章

1.4 毎日の作業スケジュール
次ページ以降に、STS-121の作業スケジュールを1日(飛行日)単位で示します。
なお、このスケジュールは、2006年6月初旬現在の情報であり、今後も変更される可能性があります。

注：飛行日(Flight Day：FD)の定義は、クルーが起床した時点から1日が始まるため、打上げからの飛行経過時間(Mission Elapsed Time ：MET)と、飛行日ではこの1日目の扱いにより、日が変わっていくことに御注意下さ
い。

1.4-1

STS-121ミッション解説資料 1章

2006年6月8日現在
ＦＤ１(飛行１日目)の作業内容
飛行日1(Flight Day1: FD1)ミッション概要
・ 打上げ／軌道投入
・ 分離後の外部燃料タンク(ET)の撮影
・ Kuバンドアンテナ展開
・ 翼前縁の衝突検知センサデータの地上への送信
・ ランデブー用軌道制御(1) 打上げSTS-121ディスカバリー号は、フロリダ州ケネディ宇宙センター(KSC)の39B発射台より打ち上げられます。

(2) 軌道投入
打上げから約2分で固体ロケットブースタを分離し、約8分30秒後にメインエンジンを停止します。約8分50秒後に外部燃料タンク(ET)を分離し、打上げから約40分後に軌道制御用(OMS)エンジンを噴射し、オービタは初期軌道に投入されます。
上昇時には、STS-114で実施されたのと同様に、ETに設置したTVカメラからの生映像が流される予定です。また翼前縁に設置された衝突検知センサのデータが取得され、軌道投入後にデータが地上に送信され、解析される予定です。
(3) 軌道投入後作業
打上げ約45分後より、軌道投入後作業を行い、船室内の打上げ用コンフィギュレーションから軌道上運用状態への変更や、与圧スーツから普段着への着替えなどが行われます。
(4) Kuバンドアンテナ展開
Kuバンドアンテナを展開・起動します。これにより、映像や大容量のデータを地上に送信することができるようになります。
(5) 翼前縁の衝突検知センサデータの地上への送信
複数のラップトップコンピュータを船内に設置してネットワークを確立させた後、翼前縁の衝突検知センサのデータを地上へ送信できるようにします。

1.4-2

STS-121ミッション解説資料 1章(6) ランデブー用軌道制御
ISSとのランデブーのため、小型のRCSスラスタを使用して軌道制御を行います。
(７)就寝 初日は打上げの約6時間後に就寝します。
トピックス
ET分離時には、オービタの腹部に装備したデジタルカメラの他、クルーが手持ちのビデオカメラとデジタルカメラを使ってET分離後のETの撮影を行います。また映像は、断熱材の脱落がなかったか確認するためにも非常に重要なデータであるため、軌道投入後、直ちに地上へ送信され解析されます(STS-114以前は、地上への送信は行われていませんでした)。

1.4-3

STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ２(飛行２日目)の作業内容
FD2ミッション概要
・ OBSSを使用したRCCの損傷点検
・ シャトルのロボットアームを使用した機体上面タイルの損傷点検
・ 貨物室内の点検、宇宙服やドッキング機構等の点検
・ ランデブー用軌道制御(1) 延長ブームを使用した熱防護システム(TPS)の損傷点検
コロンビア号事故後新たに開発されたセンサ付き検査用延長ブーム（OBSS）を使用してシャトルのRCCパネルの損傷の状況を検査します。OBSSには、TVカメラとレーザセンサが取り付けられており、RCCパネルに損傷がないか入念な点検が行われます。これは、打上げ後の早い時期に確認することにより、以後の対処の時間を確保するためです。この作業は約4時間30分の予定です。

OBSS

シャトルの
ロボットアーム

OBSSを使った翼前縁RCCパネルの損傷点検イメージ (NASA HPより)(2) シャトルのロボットアームを使用した機体上面タイルの損傷点検
ロボットアームの先端に取り付けられたTVカメラで、船室上部のタイルの損傷点検を行います。
(3) 貨物室内の点検、宇宙服やドッキング機構等の点検
ISSとのドッキング前に、ドッキングで使用する装置類の準備や、船外活動で使用する宇宙服・シャトル貨物室内の状態の点検を行います。

1.4-4

STS-121ミッション解説資料 1章(4) ランデブー用軌道制御
ISSとのランデブーのため、4回の軌道制御を行います。
トピックス
コロンビア号事故前のISSミッションでの飛行2日目は、貨物室内の点検作業が主
体の比較的軽い作業日でしたが、コロンビア号事故後はOBSSによる検査という大がかりな作業が追加されることになりました。そのため、飛行1日目から3日目までクルーの負荷が従来より増大しています。

1.4-5

STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ３(飛行３日目)の作業内容
FD3ミッション概要
・ ランデブー用軌道制御
・ ISSからのシャトルの熱防護システムの撮影（ランデブー・ピッチ・マニュー
バの実施）
・ ISSとのドッキング・ ISSへの入室
・ ISSとシャトルミッドデッキ間の物資の移送(1) ISSとのランデブー
シャトルは、ISSの後方ななめ下から接近し、ISSの真下に到達したところでシャトルを1/4周回させながらISSの前方へ出て、ISSの進行方向からシャトルが接近する
形をとります。
ISSの下方約180mの地点でシャトルを360度回転させるランデブー・ピッチ・マニ
ューバを行い、この間にシャトルのタイルに損傷がないかどうかISS滞在クルー2名
が望遠レンズを取り付けたデジタルカメラで撮影する手順がSTS-114から追加されました。
なお、コロンビア号事故前の11Aフライトまでは、船室やペイロードベイ内へのデブリ衝突の危険性を避けるため、シャトルの下側（タイル側）を進行方向にして飛行していましたが、STS-114からは、ISSを180度反転させてシャトル底面の熱防護シ
ステムの保護を最優先とする姿勢で飛行を行う事になりました。

写真左：ISSから撮影したSTS-114
写真右：ISSで使われているデジタルカメラと800mm望遠レンズ(400mmレンズ＋テレコンバータ)(いずれもNASA HPより)

1.4-6

STS-121ミッション解説資料 1章(2) ISS(PMA-2)とのドッキング
コマンダーの手動操縦により、ISSの与圧結合アダプタ（PMA-2）とシャトルドッ
キ ン グ シ ス テ ム (ODS) に そ れ ぞ れ 取 り 付 け ら れ た ロ シ ア 製 の ド ッ キ ン グ 機 構(Androgynous Peripheral Docking System: APDS)を結合させます。ODSの中央部にはカメラが取り付けられておりこの映像を見ながらシャトルをISSに接近させます。

写真左：PMA-2のドッキング用ターゲット
写真右：ドッキング後にODSの伸展リングを引き込む状況(上半分がPMA-2)(いずれもNASA HPより)(3) ISS入室
トーマス・ライターが、この日正式にISS長期滞在クルーとして加わり、ISS長期
滞在クルーは2人から3人になります。

トピックス
ISSには、2006年4月から第13次長期滞在クルーであるパベル・ビノグラドフ(ロシア)とジェフリー・ウィリアムズ(NASA)が滞在しており、彼らがシャトルクルーを出迎えます。シャトルとISSとのドッキングは2005年7月28日(米国時間)のSTS-114以来となります。

1.4-7

STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ４(飛行４日目)の作業内容
FD4ミッション概要
・ 多目的補給モジュール(MPLM)のISSへの取り付け・起動・ ISSへの物資の移送
・ 船外活動(EVA)の準備
・ ロボットアームとOBSSを使用したシャトルの外観点検(2回目)(1) 多目的補給モジュール(MPLM)のISSへの取付け
シャトルの貨物室に搭載されているMPLMをISSのロボットアーム「カナダアーム
2」で把持し、ISSの「ユニティ」モジュールの地球側の共通結合機構に結合させます。

ISSの「ユニティ」モジュールに結合した状態のMPLM(NASA提供)(2) 共通結合機構(Common Berthing Mechanism: CBM)運用

CBMはロシア以外のISS与圧エレメント間を結合するために共通的に使用される結合機構で、与圧状態を保ったまま、宇宙飛行士がISSの各モジュール間を移動することができるようになります。
ユニティにはモータ駆動で結合を行うアクティブ側、MPLMには受動的なパッシ
ブ側があり、アクティブ側の機構で結合されます。

1.4-8

STS-121ミッション解説資料 1章(3) MPLM起動・入室

MPLMの結合が終われば、MPLMを起動し、ハッチを開けて内部にクルーが入室します。

MPLM内で作業を行うクルー（STS-114ミッション時）(4) ロボットアームとOBSSを使用したシャトルの外観点検(2回目)

FD2で点検が完了しなかった箇所、あるいは再点検が必要な箇所を引き続き点検し
ます。

1.4-9

STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ５(飛行５日目)の作業内容
FD5ミッション概要
・ 1回目の船外活動 (OBSS足場安定性試験)
・ MPLMからISSへの物資の搬入(1) プリブリーズ
船外活動(EVA)開始前には、減圧症を防ぐために酸素を呼吸して体内の窒素抜きを行うプリブリーズと呼ばれる準備運用が行われます。今回はISSのクエスト（エアロック）を使うため、シャトルエアロックを使用したSTS-114の時のようにEVA前夜から開始する必要はなく、EVA当日に実施します。自転車漕ぎをしながら純酸素を吸う
エクササイズプリブリーズを行った後、宇宙服を着てスーツ内でプリブリーズを続けて短時間で終了させます。

エアロック内でEVAの準備を行うクルー (NASA HPより)(2) 1回目の船外活動(EVA#1)
EVA#2に備えてMTのIUAの1基を交換修理して、MTを移動出来るようにした後、OBSSの先端にEVAクルーが乗り、足場となる先端部がどのぐらい揺れ、熱防護シス
テムの軌道上修理作業に使用可能かどうかを評価する試験を行います。EVA#1の作
業時間は約6時間30分です。

OBSSの先端にEVAクルーが乗って行う評価試験
1.4-10(NASA HPより)

STS-121ミッション解説資料 1章(3) MPLMからISSへの物資の搬入
ISSクルーと手の空いているシャトルクルーは、引き続きMPLMからの物資の搬入を行います。
トピックス
シャトルの燃料電池用の液体酸素と液体水素の残量に余裕があり、ミッションを1
日延長可能であることが確認出来れば、FD5頃にミッションを1日延長し、第3回目の船外活動を実施する判断が行われる予定です。

1.4-11

STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ６(飛行６日目)の作業内容
FD6ミッション概要
・ 軌道上共同記者会見
・ 写真撮影・ 多目的補給モジュール(MPLM)とISS間での物資の移送
・ 第2回目の船外活動準備(1) 軌道上共同記者会見
広報イベントにクルー全員が参加します。また、ISS内でのクルー全員による記念撮影も行われます。(これらはシャトル飛行時の恒例のイベントです。)

ISS内での記念撮影(STS-114ミッション時) (NASA HPより)(2) 多目的補給モジュール(MPLM)とISS間での物資の移送
MPLMで運んだ物資をISS内の空いている場所に移動します。同時に予め準備しておいた地球への回収品(実験成果、不要品)をMPLM内に回収します。
ISS内に搬入した物資で、ISSのユニティやザーリャ内は荷物であふれます。これらはシャトル帰還後もISS滞在クルーが整理作業を行って必要な場所への収納が行われます。

(3) 船外活動準備
FD7の第2回船外活動に備えて、船外活動の準備を行います。船外活動はかなりの重労働であるため、同一クルーが連続して船外活動を行うことは計画上除外されており、1日おきに行うことになります。

1.4-12

STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ７(飛行７日目)の作業内容
FD7ミッション概要
・ 2回目の船外活動（ESP-2へのポンプモジュールの移動
・ TUSリールアセンブリの交換修理）
・ MPLMとISS間の物資の移送(1) 2回目の船外活動（EVA#2）
曝露機器の保管スペースであるESP-2に、STS-121で運んだ予備品のポンプモジュ
ールを運搬します。
次に、2005年12月にMTのTUSケーブルが誤って切断されてしまい、現在、MTが使 用 出 来 な く な っ て い ま す の で 、 TUS ケ ー ブ ル を 収 容 し た リ ー ル ア セ ン ブ リ(TUS-RA)毎、交換を行います。EVA#2の作業時間は約6時間30分です。

水中でのEVA訓練でTUS-RAを交換する様子 (NASAのSTS-121 Press Kitより)

トピックス
これにより、次の12Aフライトで、カナダアーム2を乗せたMT/MBSがトラス上を移動する事が出来るようになり、本格的な組み立て作業が再開出来るようになります。

1.4-13

STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ８(飛行８日目)の作業内容
FD8ミッション概要
・ MPLMとISS間の物資の移送
・ 広報イベント(1) MPLMとISS間の物資の移送
MPLMで運んだ物資のISS内への移動と、地球への回収品(実験を終えた装置、交換した機器、不要品)をISSからMPLM内に回収します。

MPLM内で作業を行うクルー(STS-114ミッション時)(2) 米国の広報イベントの実施

1.4-14

STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ９(飛行９日目)の作業内容
FD9ミッション概要
・ クルーの休暇
・ 物資の移送・ 広報イベント(1) クルーの休暇
クルーの休みが少ないことから、この日は休日となります。しかし、ミッションの
1日延長が決まった場合は、第3回船外活動が実施され、以後の予定は1日ずつ延期される事になります。

(2) 広報イベント
フォッサムとノワックによる記者会見が行われます。

トピックス
EVA#3を行う場合は、RCCパネルの軌道上修理試験と、EVA用赤外線ビデオカメ
ラの性能確認試験が実施される予定です。

1.4-15

STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ１０(飛行１０日目)の作業内容
FD10ミッション概要
・ MPLM内の片づけ、船内の片づけ
・ MPLMの停止／シャトルへの回収
・ ISSとシャトル･ミッドデッキ間の物資の移送
・ OBSSを使用した左翼RCCの検査(1) MPLMの停止／シャトルへの回収
地球に持ち帰るゴミや装置などを収納したMPLMは、停止されてハッチを閉じた
後、カナダアーム2を使って把持されます。CBMの結合解除が完了すれば、スペースシャトルの貨物室に回収されて、固定されます。

ISSの「ユニティ」モジュールに結合した状態のMPLM(NASA提供)(2) OBSSを使用した左翼RCCの検査
OBSSを使用した左翼RCCの検査が再び行われます（右翼側はFD11で実施）。これは、ミッション中に軌道上デブリでRCCが損傷しなかったか、確認のために行われるものであり、今後のミッションでも同様の運用が行われる事になりそうです。

1.4-16

STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ１１(飛行１１日目)の作業内容
FD11ミッション概要
・ ISSからの退室
・ アンドッキング
・ OBSSを使用した右翼とノーズ部のRCCの検査
・ OBSSの収納(1) ISSからの退室
デスティニー内でお別れの挨拶を行い、ISSとシャトル間のハッチを閉めます。
(2) ISSとのドッキング解除（アンドッキング）
スペースシャトルからのコマンドで結合機構を解除すると、シャトルはまずバネの力でISSからゆっくりと離れていきます。そして約60cm離れた所で、スラスタを軽く噴射してISSの進行方向へ450フィート(約137m)離れたところまでスペースシャト
ルを離脱させます。この後、スペースシャトルはISSから徐々に離れていきます。

LF-1(STS-114)フライト終了後にスペースシャトルから撮影されたISS(NASA HPより)(3) OBSSを使用した右翼とノーズ部のRCCの検査
FD10での作業と同様に右翼のRCCとノーズコーン部のRCCがデブリで損傷を受けていないか検査を行います。この作業は約3時間30分の予定です。
飛行3日目からこの日まで、スペースシャトルのロボットアームで把持していた
OBSSがこの日に貨物室に収納されます。
1.4-17

STS-121ミッション解説資料 1章

トピックス
・ スペースシャトルのロボットアーム（OBSSも把持した状態）を延ばした状態
で、ISSからアンドッキングするのはこれが初めてとなります。
・ この次にISSを訪問するのは、8月末以降に予定されているSTS-115(12A)となります。12Aフライトでは、ISSの本格的な組み立て作業が再開され、P1トラスにP3/P4トラスという太陽電池パドルを装備した新しいトラス構造物を結合します。

1.4-18

STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ１２(飛行１２日目)の作業内容
FD12ミッション概要
・ 船内の後片づけ
・ 軌道離脱準備・ 全員そろっての広報イベント
・ Kuバンドアンテナ収納(1) 船内の後片づけ
帰還に備えて、不用な機器を所定の場所に収納するなど、船内を軌道上での無重量運用状態から、地球帰還に備えた収納状態へ変更します。
また、スペースシャトルの全スラスタの噴射試験や、エレボン・方向舵などの動翼の点検が行われます。

(2) 全員そろっての広報イベント
帰還前の全員そろっての最後のイベントになります。

(3) Kuバンドアンテナ収納
就寝前にKuバンドアンテナを収納します。軌道上からの画像の送信は、この時点
で無くなります。

1.4-19STS-121ミッション解説資料 1章

ＦＤ１３(飛行１３日目)の作業内容
FD13ミッション概要
・ 軌道離脱準備
・ 軌道離脱・ 着陸(1) 軌道離脱準備
帰還に備えて、各クルーは塩の錠剤と飲み物(ジュースやスープ等)を摂取します。
これは、軌道上での体液シフトによる脱水効果を避けるためであり、着陸後の貧血防止に役立ちます。なお、必要な摂取量は、体格の違い等によって変わるため、各クル
ー毎に指示されます。
その後クルーは、打上げ／着陸時用の与圧服を着用します。軌道離脱の約2時間半
前には貨物室のドアも閉じられます。
(2) 軌道離脱
シャトルの姿勢を飛行方向に対して180度反転させた状態で、軌道制御用(OMS)エ
ンジンを噴射して減速することにより、軌道から離脱して大気圏への降下を開始します。再突入前には姿勢を元に戻して、仰角を上げて大気圏に突入を開始します。
(3) 着陸天候等に支障がなければ、ケネディ宇宙センター(KSC)へ帰還します。

(NASA HPより)

1.4-20STS-121ミッション解説資料 1章

1.5

STS-121で行われる実験

STS-121では、数々の実験が予定されています。行われる実験の項目は、以下のとおりです。
(1) 健康管理技術開発及び教育目的のミッション（DSO）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

DSO 490B： 宇宙飛行中のプロメタジンのバイオアベイラビリティと性能効果
DSO 493：潜伏しているウイルスの再活性化のモニタと宇宙飛行士への影響の調査
DSO 498：宇宙飛行と免疫機能の調査 (飛行前後の検査のみ)
DSO 499：宇宙飛行後に角度を少し傾けた回転椅子に乗って誘発される
目の動きや眼震の調査 (飛行前後の検査のみ)
DSO 500：宇宙飛行が引き起こす潜伏性Epstein-Barrウイルス（EBV）の再活性化の調査 (飛行前後の検査のみ)
DSO 634：睡眠-覚醒の活動記録計と宇宙飛行中の照明への曝露
DSO 635：宇宙飛行後の空間への再適応 (飛行前後の検査のみ)
DSO 637：宇宙飛行士の血液中のリンパ球の染色体異常 (飛行前後の検査のみ)(2) 開発試験ミッション（DTO；Detailed Test Objectives）① DTO 702： MADS PCMUのSSRテレメトリ② DTO 848： シャトル耐熱システム(TPS)の軌道上修理デモンストレーション③ DTO 849： TPS修理EVA時の足場となるOBSSの安定性確認試験④ DTO 850： 水とPGME混合液によるWSBの凍結防止技術の実証試験⑤ DTO 851： EVA赤外線ビデオカメラの実証試験⑥ DTO 852： シャトルRMSの重量物負荷試験⑦ DTO 805： 横風着陸実証実験※ MADS：Modular Auxiliary Data System
PCMU：Pulse Code Modulation Unit
SSR

：Solid State Recorder

PGME：Propylene Glycol Monomethyl Ether
WSB ：Water Spray Boiler

1.5-1STS-121ミッション解説資料 1章

1.6 Contingency Shuttle Crew Support (CSCS)
STS-121と次のSTS-115（2006年8月28日以降打上げ予定）では、軌道上修理ができないような深刻な損傷がシャトルに見つかった場合、最終手段として、クルーをISSに緊急避難させ救難用のシャトルを打ち上げてクルーを救出する
ミッションを行う予定です。これはsafe heavenあるいはCSCS（Contingency
Shuttle Crew Support）と呼ばれています。損傷したシャトルは、必要な消耗品や機器をISSに運び込んだあとISSから分離され、無人のまま再突入させて、南太平洋の無人区域に安全に投棄する計画です。
緊急避難したクルーがISSに待避可能な期間は、ISSに残っている消耗品（食料、飲料水、酸素、予備品）、シャトルで補給される消耗品の量をみて評価され、STS-121、STS-115のそれぞれの打ち上げ日までに決定されます。
STS-121のCSCS（STS-300）には次のSTS-115の機体とクルーの一部が、
STS-115のCSCS（STS-301）にはその次のSTS-116の機体とクルーの一部が割り当てられます。このためSTS-115とSTS-116の打ち上げ準備は、STS-121とSTS-115の打ち上げ準備と並行して進められます。
なお、STS-115以降のシャトルミッションでCSCSを行うかどうかは今後検討されたうえで決定されます。
STS-300とSTS-301のクルーは以下の通りです。
①STS-300（機体：アトランティス号）
コマンダー：
パイロット：
MS1 (EV1)：MS2 (EV2)：

ブレント・ジェットクリストファー・ファーガソン
ジョセフ・タナー
ダニエル・バーバンク②STS-301（機体：ディスカバリー号）
コマンダー：
パイロット：
MS1 (EV1)：MS2 (EV2)：

マーク・ポランスキー
ウィリアム・オフェライン
ロバート・カービーム
クリスター・フューグルサング

1.6-1

STS-121ミッション解説資料 2章

2 ミッションに関する設備・機器類の解説
2.1 センサ付き検査用延長ブーム(OBSS)OBSSは、シャトルのロボットアームとともに、シャトルの機体の検査を行うために開発されたもので、STS-114から使用されています。OBSSはシャトルのロボットアームをベースに開発されましたが、関節はないため曲げることは出来ません。シャトルのロボットアームで把持した状態で検査範囲を広げるために使われます。
事故を起こしたコロンビア号では、ロボットアームは重量の問題から搭載されませんでした。そのため、断熱材の破損が衝突した可能性がある部分の検査を行うことができなかったことから、STS-114以降は、全てのシャトルにロボッ
トアームが搭載されることになりました。
OBSSの先端には、TVカメラと2基のレーザセンサが設置されており、これら
でRCCパネルの亀裂や穴の破損箇所を詳細に点検します。取得したデータは地上へ送られて解析（解析には約48時間が必要で、さらにその24時間後にミッション・マネージメント・チーム(MMT)に報告される予定です）されますが、修理が必要になる場合に備えて早めの点検が要求されます。このため、飛行2日目に最初の検査が行われます。

図2.1-1 OBSSとSRMSを使用したシャトルの検査イメージ（NASA HPより）

2.1-1

STS-121ミッション解説資料 2章

ロボット
アーム
OBSS

図2.1-2 OBSS (右舷側、左舷側はロボットアーム) (NASA HPより)

LCS

LDRI

ITVC

図2.1-3 OBSS先端に設置されるTVカメラ(ITVC)と2つのレーザセンサ(LDRI, LCS) (NASA資料より)

2.1-2

STS-121ミッション解説資料 2章

飛行2日目に行われるOBSSによる検査は両翼とノーズキャップ部のRCCに対して行われます。スキャンは最大で毎分約4mの速度になります。
なお、飛行4日目と10日目にもOBSSを使用した詳細な検査が行われますが、この時は、ISSの構造が妨げになり、シャトルのロボットアームが直接OBSSを把持することが出来ないため、ISSのロボットアームでOBSSを把持して持ち上げ、その後、シャトルのロボットアームへOBSSを引き渡す操作が必要となります。
飛行10日目、11日目に行われるミッション後半のOBSSによる検査は、
STS-121で初めて行われるものであり、宇宙デブリの衝突がなかったかどうかの検査が行われます。

図2.1-4 OBSSで使われる2つのレーザセンサ(NASA STS-121 Press kit 2006/06/06版より)
表2.1-1 OBSS搭載レーザセンサの能力
Resolution
Max Range
LDRI
6.2mm (0.25 in) 2.3m (7 ft)
LCS
6.2mm (0.25 in) 3.3m (10 ft)

2.1-3

STS-121ミッション解説資料 2章

2.2 TPS修理試験用サンプルボックス
TPS修理試験用サンプルボックスは、シャトルの耐熱タイルとRCCの補修試
験で使うサンプル（損傷したタイルと、亀裂やくぼみが生じたRCC）を取り付けた箱であり、軽量MPESSキャリア(Lightweight MPESS Carrier：LMC)上に搭載されます。作業時には、このボックスのふたを開いて修理試験を行います。
STS-114の時と比べて、RCCのサンプルの数が3個から12個に増やされました。

RCCサンプル（12個）

タイルサンプル

図2.2-1 STS-121用のTPS修理試験用サンプルボックス（2006年3月20日 NASA KSC HPより）

2.2-1

STS-121ミッション解説資料 2章

2.3 TPS修理用機材
2.3.1 RCCのクラック修理機材
RCCのクラック（亀裂）修理には、NOAX(ノーアックス)(Non-Oxide Adhesive
Experimental)と呼ばれる補修剤を使用した修理法が開発されました。損傷したサンプル用RCCのクラック面に充填ガンからペースト状のNOAXを押し出し、
気泡をつぶすとともに、表面が滑らかになるようにするために、ヘラ(Scraper)
でNOAXを表面に薄く拡げていきます。
なお、図2.3.1-1の図はSTS-121用に開発された窒素ガスで補修剤を押し出す方式の充填ガンです。STS-114では地上でもよく使われている、手動で押し出す方式のシンプルな充填ガンを使用しましたが、STS-121では両方が準備されています。

図2.3.1-1 NOAX充填ガン

図2.3.1-2 NOAXの仕上げ用ヘラ
2.3-1(NASA HPより)(NASA STS-114 Press kitより)

STS-121ミッション解説資料 2章

2.3.2 穴の開いたRCCの修理機材
RCCパネルに穴が開いた場合は、現時点では以下の図に示すプラグ修理技術で対応します。この方法は、直径6インチ(約15cm)までの穴に使えます。炭素繊
維強化炭化珪素(Carbon-silicon carbide: C-SiC)製のカバープレートとプラグ部となる取り付け機構で構成されます。カバープレートとプラグ部は、修理する
RCCパネルの曲率に近いカバープレートを選んで、軌道上で組み立てる方式です。このため、カバープレートは20枚以上用意されます。
穴の開いたRCCパネル内にこのプラグを差し込んで、EVA用の電動工具であるピストル・グリップ・ツールで中央のネジを回転させると、下の図のプラグ
部分のTバーがカバープレートの方向へ動き、RCCパネルの内側から挟み込むことにより、プラグ修理機材を固定します。
カバープレート周辺に隙間が生じると危険なため、その場合はNOAXで隙間をシールします。
STS-121では、本機材は搭載されるのみで軌道上での試験は予定されていません。

図2.3.2-1 プラグ修理用機材

2.3-2(NASA HPより)

STS-121ミッション解説資料 2章

2.3.3 EWA(Emittance Wash Applicator)
EWA (Emittance Wash Applicator)は、小規模なタイルの損傷に対応する補修ツール（タイル表面の比較的浅い損傷を補修）です。このEWAは黒色タイルが損傷して損傷面が白くなった箇所の表面に灰色の補修剤を塗って、耐熱特性（熱放射特性）を改善するものです。
EWAは、炭化珪素(SiC)の粉と、室温硬化接着剤(RTV)を混ぜたものを補修剤として使います。EWAは、補修剤を塗るのではなく(表面をさらに損傷させてしまうため)、スタンプのように表面に柔らかく押して当てる感じで補修剤をタイル表面に拡げていきます。STS-121ではEWAを使う予定はありません。

図2.3.3-1 EWAの概観イメージ(NASA STS-114 Press kitより)

Nomex®の生地

補修剤が出てくる穴(4箇所)

メラニン
フォーム

←補修作業のイメージ補修剤で表面が覆われた状態

補修剤が出てきた状態

図2.3.3-2 EWAの使用イメージ(NASA STS-114 Press kitより)

2.3-3

STS-121ミッション解説資料 2章

2.3.4 オーバーレイ修理技術
2.3.3のEWAの他に、タイルの損傷を修理する技術として、現在開発中のオー
バーレイ修理があります。この方法は、損傷したタイルを耐熱性のシートで覆うことにより、損傷部分を放射熱などから保護します。
この耐熱性のシートは厚さ0.03インチ(約0.8mm)で、炭素繊維強化炭化珪素（carbon-silicon carbide）でできています。さまざまな形のシートがあらかじめ用意されており、周囲のタイルに直接ネジで固定することにより損傷した部分を覆います。また、オーバーレイとタイルとの間の段差の部分から高温のガスが侵入するのを防ぐためにガスケットを間にはさんで取り付けます。
STS-121では、オーバーレイ修理試験を行う予定はありません。

図2.3.4-1 オーバーレイ修理技術イメージ（JAXA HPより）

2.3-4

STS-121ミッション解説資料 2章

2.4 Trailing Umbilical System(TUS)リールアセンブリ(TUS RA)
Trailing Umbilical System(TUS)は、トラス上を移動する台車であるMTに電力の供給やコマンド／データ、ビデオ信号を伝送するためのケーブルです。ISSのS0トラスには、TUS1とTUS2のふたつが冗長構成として設置されています。
2005年12月16日に、TUS2ケーブルが非常用の切断機構の誤作動により切断されてしまい冗長構成がとれなくなり、MTが使用できなくなったため、今回のミッションで船外活動により、リールアセンブリごと交換修理を行うこととなりました。

図2.4-1

TUSリールアセンブリを確認するSTS-121クルー（NASA KSC HPより）

MTは、モービル・ベース・システム（MRS（Mobile Remote Servicer）
Base System：MBS）とSSRMS（カナダアーム2）を載せて、トラス上に設置されたレール上を車輪を使って移動する台車です。移動するMTとトラス間では、TUSケーブルを介して、電力やデータ、ビデオデータが伝送されます。
TUSは、ケーブル、リールアセンブリ、IUA、ケーブルカッター等から構成されます。
MTの2カ所にIUAがあり、TUSケーブルの接続部となり、ここからMTに
電気的インタフェースを提供します。IUAは、EVAによる交換が可能な設計となっています。ケーブルが絡まって動けなくなる場合などの緊急時には
TDAにより、TUSケーブルをMTから切断する設計となっていましたが、今

2.4-1

STS-121ミッション解説資料 2章

回の事故は、このTDAの1基が誤動作して、ケーブルを切断したものです。
このため、TDAの誤操作が再発しないよう、IUAの交換修理も併せて行われ、今後はケーブルカッター機能は削除されます。
TUSケーブルは、S0トラスの各MTレールの下に取り付けられた2基のTUS
RAから繰り出されるフラット形状のケーブルであり、長さは230ft(70m)あ
ります。

TUS
リール
アセンブリ

MT

図2.4-2 S0トラスのTUS RA（NASA HPより）

2.4-2

STS-121ミッション解説資料 2章

2.5 多目的補給モジュール(MPLM)
多目的補給モジュール(Multi-purpose Logistics Module: MPLM)は、与圧補給品をISSへ運ぶ輸送モジュールでありイタリアによって3基が開発されました。
3基にはそれぞれ「レオナルド」、「ラファエロ」、「ドナテロ」という愛称が付けられています。STS-121で飛行するのは、1号機の「レオナルド」で、4回目の飛行となります。
MPLMは、シャトルの貨物室に乗せて打ち上げられ、ISSのロボットアーム「カナ ダ ア ー ム 2 」 で ユ ニ テ ィ の 地 球 側 の 共 通 結 合 機 構 (Common Berthing
Mechanism: CBM)に結合して、中からクルーがラックや補給品をISS内に搬入します。その後、ISSから回収するものや不要品をMPLMに詰め込んだ後、CBM機構を外して再びシャトルの貨物室に積み込み、地球へ帰還します。
今回の飛行でMPLM内には、ISS滞在クルー用の食料品・補給品、ディスティ
ニー内へ設置するラック（酸素生成システム(OGS)ラック、ESAが開発したISSの実験用冷凍冷蔵庫MELFI）、船外活動用の装置などが搭載されます。

図2.5-1 MPLM(レオナルド) (NASA HPより)

2.5-1

STS-121ミッション解説資料 2章

図2.5-2 MPLM内部での作業状況(5A.1フライト(2001年3月))(NASA HPより)「ユニティ」(結合モジュール1)

MPLM

図 2.5-3 ISSにMPLMを取り付けた状態 (Lockheed Martin社のHPより)
2.5-2

STS-121ミッション解説資料 2章

2.6 酸素生成システム（OGS）
酸素生成システム（Oxygen Generation System: OGS）は、NASAが開発したもので、水を電気分解して酸素を生成する装置です。MPLMに積載されてISSに運ばれ、米国実験棟「ディスティニー」に設置されます。これまでISSでは、ロシア製の酸素発生装置エレクトロンや、プログレス補給船、シャトルを使って、酸素の補給が行われていました。
OGSは、クルー6人が滞在するのに十分な、一日に約12ポンド（約5.4kg）の酸素を生成できます。最大では一日に20ポンド（約9kg）の酸素を生成することができます。

図2.6-1 OGS外観（NASA KSC HPより）酸素を生成する仕組みとしては、エレクトロンと同様に水を電気分解して水
素と酸素を生成する方式が使われています。なお、生成した水素は船外に廃棄されます。
電気分解に使用される水は、地球から運ばれた水が使われます。排水からき
れいな水を再生する米国製の水回収システム（Water Recovery System：WRS）
が2008年頃に到着すると、そのリサイクルした水を利用することになります。
なお、OGSを起動するためにはまだ必要な追加の部品や作業があり、本格的な稼動開始は2007年春頃になる予定です。

2.6-1

STS-121ミッション解説資料 2章

N2 Purge
ORU

Deionizer Bed

ポンプ、バルブ

Sabatier CO2
Reduction System（将来設置予定）

ファームウエア
制御装置
電力供給
モジュール

Electrolysis
Cell Stack（電気分解用セル）

図2.6-2 OGSラック(モックアップ)の機器構成

2.6-2(NASA HPより)

STS-121ミッション解説資料 2章

2.7 ISSの実験用冷凍・冷蔵庫（MELFI）
ISSの実験用冷凍・冷蔵庫(Minus Eighty degree Celsius Laboratory Freezer
for ISS：MELFI)は、宇宙での実験、特にバイオテクノロジーやライフサイエ
ンス実験において、実験試料や薬剤などを軌道上で低温で保管するために使用されます。

電気ユニット（スペア）

電気ユニット

支援機器収納庫
冷却機

冷凍室2
冷凍室1

冷凍室4
冷凍室3
電源切り換えパネル

図2.7-1 MELFI（NASA HPより）

2.7-1

STS-121ミッション解説資料 2章

MELFIには4つの冷凍室があり、それぞれを-80℃、-26℃、+4℃に設定することができます。保温性能が高く、8時間停電した場合でも、所定の温度範囲内に維持することができ、試料を3時間以内に常温から-80℃まで冷却できるなど、すぐれた冷却性能を持っています。
MELFIは、ESAによって4台が製作されており、今回はその初打上げとなります。重量は約730kgで、軌道上で2年間使える設計です。
なお、MELFI 4台のうちの1台は、JAXAに提供される予定となっております。

2.7-2

STS-121 ミッション解説資料 3 章

3STS-114以降に対処されたトラブル対策

STS-114 ミッションで発生した外部燃料タンク（ET）からの断熱材剥離等のトラ
ブルを受けて、NASA は、STS-121 以降のスペースシャトルにいくつかの改良を加
えました。

3.1

PAL ランプ除去の経緯

STS-114 ミッションにおいて、打上げから 2 分 7 秒後(固体ロケットブースタ分離から約 2 秒後)に、ET の液体水素タンクの PAL(Protuberance Airload)ランプ（配管周辺の整流用の傾斜部）の断熱材(約 400g)が剥離して脱落したことが確認されました。
幸い、オービタの翼には衝突しなかったものの、STS-114 で改良したはずの ET から予想以上の大きさの断熱材が脱落したことを重大視し、再発防止策が取られるまで次のシャトルの打上げは停止されることとなりました。

図 3.1-1 STS-114 の ET カメラがとらえた PAL ランプ断熱材の剥離（NASA HP より）

3.1-1

STS-121 ミッション解説資料 3 章

STS-114 で当初使用する予定であったタンク（ET-120）を工場に戻して点検した
結果、PAL ランプに複数個のクラックが見つかりました。このクラックは断熱材内部まで達する深いものであり、PAL ランプの断熱材の古い吹きつけ箇所だけでなく新たに改修した箇所からも見つかりました。
原因は極低温の推進剤を射点で 2 回充填する試験を実施したため、この時の熱サイ
クルで発生したと結論づけられました。
このトラブルを受け、NASA は PAL ランプを全て除去することとしました。ただし、PAL ランプが無い場合は、上昇時にケーブルトレイとタンクの加圧用配管に加わる空力負荷が増大する可能性があるため、その影響を確認するための数値流体解析と風洞実験が実施され、その結果を基に解析・評価が行われました。その結果、PAL ラ
ンプなしでもこれらが問題ない範囲であることが確認されました。

液体酸素側
PAL ランプ

液体水素タンク側
PAL ランプ

図 3.1-2 除去された PAL ランプの場所（CAIB 事故報告書より）

3.1-2

STS-121 ミッション解説資料 3 章

図 3.1-3 PAL ランプ除去後の ET（NASA KSC HP より）

3.1-3

STS-121 ミッション解説資料 3 章

3.2

ice/frost ランプのリスク

ice/frost ランプは、ET の酸素タンクと水素タンクを加圧するための 2 本の細い配管を支えるブラケット部に、打上げ前に氷や霜が付着するのを防ぐために断熱材で覆ったもので、全部で 34 個付いています。付着した氷が上昇中に落下すると断熱材の落下以上に危ないものとなります。
この ice/frost ランプは断熱材の剥離の可能性が指摘されていたことから、STS-114
以降、形状の変更が検討されました。新しいものでは断熱材の量を減らすためにランプの角度が少し鈍くされました。
2006 年 4 月初めに、シャトル ET の実物大模型（部分モデル）を使い、設計を変更した形と元の形に対して、通常よりも空力負荷を大きくした風洞試験が行われました。試験の結果、従来の形状では軽微な損傷が生じただけでしたが、設計変更した形
状のものは大きな断熱材の喪失が生じました。なお、空力負荷を下げて行った風洞試
験では、どちらの形状でも問題は生じませんでした。
この結果をうけ、2006 年 4 月 27 日に開催された PRCB（Program Requirements
Control Board）において、STS-121 では新しく設計したものではなく、元のままの形状の ice/frost ランプで飛行を行うことが決定されました。STS-121 用の ET では複数箇所の改良を行うことは避け、まずは PAL ランプの除去の影響を確実に見極めることにしました。
なお、この ice/frost ランプからの断熱材剥離のリスクを避けるために NASA は、
Low Q ミッションプロファイルを採用して対応します。Low Q ミッションプロファ
イルとは、機体の速度上昇初期の大気密度が濃い段階で、エンジンの推力を通常の72％から 67％に抑えることで機体にかかる動圧を下げることにより空気抵抗の増大を抑えるものです。これにより、機体にかかる空力負荷を 7%低減することができます。この Low Q ミッションプロファイルによる打ち上げは過去に 1 回、STS-103 のときに採用されています。
NASA は今後も改良を継続する方針で、STS-121 以降のミッションでは必要な改良を実施していく予定です。

3.2-1

STS-121 ミッション解説資料 3 章

加圧ラインのフランジ部に合わせた形状

PAL ランプを削除したために新しく作成
された ice/frost ラン
プの一部

PAL ランプを切除した部分

図 3.2-1 ice/frost ランプ（NASA HP より）

ice/frost ランプからの剥離(L+154.8 秒に発生)

PAL ランプからの大きな剥離(L+127.1 秒に発生)

図 3.2-2 STS-114 で発生した ice/frost ランプからの断熱材の剥離（NASA HP より）

3.2-2

STS-121 ミッション解説資料 3 章

3.3

液体水素枯渇センサ（ECO センサ）の交換

ECO(Engine Cut Off)センサは、ET の推進剤の枯渇を検知するために使われています。ET の液体酸素タンク・液体水素タンクの底部にそれぞれ 4 つ設置されています。
ECO センサは打上げ後推進剤が残り少なくなる上昇の後半段階で動作可能な状態にされ、以降、推進剤の有無を示すデータを送信します。推進剤が残っていれば「wet」、
なくなれば「dry」となりますが、センサの故障による誤作動を防ぐため最初の「dry」
は他のセンサからのデータが届くまでは無視されます。
通常、推進剤は少し多めに搭載されているので、エンジン停止のほうが早く行われ、推進剤が枯渇することはありませんが、問題が発生して予定よりも長く燃焼を続ける
場合は ECO センサからの情報をもとにエンジンが停止されます。
STS-114 では液体水素側の ECO センサの動作異常により打上げが延期されましたが、STS-121 で使われる ET-119 でも液体水素側の 4 つある ECO センサのうち１つにデータの異常が起きていることが発見されました。そのため、タンクの 4 つのセン
サ全てが交換されました。
NASA は、飛行直前の点検で 4 つのセンサがすべて異常がないことが確認されない限り打上げは行わないことを表明しています。

図 3.3-1 液体水素タンクの ECO センサの設置位置(NASA HP より)

3.3-1

STS-121 ミッション解説資料 3 章

3.4

その他

(1) ギャップフィラーのトラブルへの対応
ギャップフィラーは、高温のガスが耐熱タイルのすき間へ侵入するのを防ぐために耐熱タイルの間に取り付けられているものです。コーティングされた Nextel 繊維の層でできていて、厚さは約 0.020 インチ（約 0.5mm）です。
STS-114 の上昇時、打上げ 66 秒後に前脚ドアのタイルの一部が剥離するとともに、オービタ前方下部のギャップフィラー2 個が突出しているのが確認されました。
STS-114 の飛行 3 日目に、ディスカバリー号が ISS に近づいてランデブー・ピッチ・マヌーバを行ったとき撮影された画像から、ギャップフィラーが飛び出していることが再確認されました。その結果、ギャップフィラーを除去することとなり、予定されていた 3 回目の船外活動の中で除去が行われました。

図 3.4-1 ギャップフィラーが突き出ている様子の画像（NASAHP より）

図 3.4-2 取り外されたギャップフィラー（NASA HP より）

3.4-1

STS-121 ミッション解説資料 3 章

原因究明が行われた結果、タイルのすき間に取り付ける時の接着方法に問題があったことが特定されました。
この問題を解決するために、新しいギャップフィラーと、その取り付けプロセスが開発されました。新しいギャップフィラーは、より長いものとなり、接着強度試
験を行うために端に 3 つの穴が用意されています。
新しい手順では、ギャップフィラーの接着剤は底にのみ塗り、高温で接着力が低下する側面には塗らないようにすることで接着力を維持させ、さらに引っ張り試験を強化することでその保証を行います。引っ張り試験では、従来の試験時に加えていた 10 倍の力（約 2.3kg）をかけることになりました。試験が終わると、突き出ている部分は切り取られます。
取り付けは、最も優先度の高い、ノーズキャップの下から機首着陸脚ドアの後ろまでのエリアから行われました。また、腹部の右舷と左舷を翼の後ろまで延びる部
分もクリティカルエリアとして識別され、ディスカバリー号では計 5,073 枚が交換されました。

図 3.4-3 新しいギャップフィラーの取付とその引張試験の様子（NASA HP より）

3.4-2

STS-121 ミッション解説資料 3 章(2) 耐熱ブランケットのトラブルへの対応
STS-114 の飛行 2 日目の検査で、コマンダー側窓の下側の耐熱ブランケットが膨れあがっているのが見つかりました。対処が検討されましたが、特に修理などの必要はないという結論となり、そのまま大気圏突入が行われました。

図 3.4-4 膨れ上がった耐熱ブランケットの画像（NASA HP より）原因究明が行われた結果、ブランケットの縫い方が適切でなかったことが分かりました。
これを受けて、各オービタの、480 枚の耐熱ブランケットの縫い目の点検が行われ、ディスカバリー号では 48 枚、アトランティス号では約 60 枚の交換が行われま
した。

3.4-3

STS-121 ミッション解説資料 3 章(3) 打上げ時の鳥の衝突への対応
STS-114 の上昇時、打上げ 2.5 秒後に ET の先端に大型のハゲワシ(vulture)が衝突したことが映像から確認されました。
打上げ直後で速度が遅かったため影響はありませんでしたが、シャトルの耐熱シールドを損傷させる危険性があると考えられるため、T-1 分の時点で射点の近くに鳥の活動を確認した場合、ホールドするか、カウントダウンを続行するかの決断を行うことにしました。
また、鳥を遠ざけるための方策も検討されました。この鳥は腐肉を食べることから、KSC 内では出来るだけ多くの動物の死骸を素早く回収することにより、食べ物が無くなったハゲワシを他へ移動させる事で全体の数を減らすこととし、素早く腐肉を除去する要員である"road kill posse" と呼ぶ回収部隊が結成されました。
その他にも、大音響の騒音を流したり、不快な物質をスプレーで噴射するなどの方法も併用しながら、鳥を排除していく方針です。

図 3.4-5 ET に鳥が衝突した映像（NASA HP より）

3.4-4

STS-121 ミッション解説資料 4 章

4シャトル／ISSの将来計画

4.1

ISS の組み立て完了とスペースシャトルの引退までの計画(1) 宇宙機関長会議（Head of Agency：HOA）での合意事項
2006 年 3 月 2 日に、ISS 参加国の宇宙機関の長が集まる宇宙機関長会議が行われ、ISS 組み立てまでの計画とスペースシャトルの今後について、以下のことが合意されました。
－ISS の組立て完了は 2010 年までに行う。
－ISS の組立て完了までに 18 回のシャトルミッションを行い、その後シャトルは引退となる。（18 回の中にはハッブル宇宙望遠鏡のサービスミッション 1 回を含
まない）－ESA のコロンバスモジュールの打ち上げは 7 回目の飛行、「きぼう」日本実験棟の打ち上げは、2007 年の 8 回目、2008 年の 9 回目と 12 回目の飛行でそれぞれ行われる。
－ISS の長期滞在クルーは、2009 年に 6 人体制とする。
(2) ISS 滞在クルー
ISS の滞在クルーは 2009 年に 6 人体制となる予定であり、それまでに生命維持シ
ステムの増強と緊急帰還機であるソユーズ宇宙船の追加が行われる予定です。
(3) スペースシャトルの今後と後継機
スペースシャトル・プログラムが 2010 年に終了するまでに 17 回の飛行が残っていますが、このうちアトランティス号は 2008 年の飛行を終えると引退となり、残りのミッションは、ディスカバリー号とエンデバー号で行われます。なお、アトランテ
ィス号は、残りの 2 機をプログラム終了まで安全に飛行されるための予備部品の供給用として使われます。
また、スペースシャトルの後継機として、CEV（Crew Exploration Vehicle）の開発が進められています。しかし、CEV は遅くとも 2014 年には利用可能になる予定で開発が進められており、スペースシャトルの引退から CEV の登場までには数年かかることから、その間の米国の有人飛行能力のブランク期間を出来るだけなくすための対策が検討されています。
対策の一つは、CEV の実用化を 2 年ほど前倒しで開発を加速すること、もう一つは ISS への物資の補給・回収や宇宙飛行士の交替のための飛行を民間企業に委託することです。このため COTS(Commercial Orbital Transportation Services)プログラムが進められており、2010 年には商業輸送サービスが開始される予定で、現在競争入札が行われています。

4-1

STS-121 ミッション解説資料 4 章

4.2 「きぼう」日本実験棟の打上げ「きぼう」日本実験棟は、3 回に分けて打上げが行われます。2007 年の 8 回目に船内保管室が、2008 年の 9 回目に船内実験室とロボットアーム、同 12 回目に船外実験プラットフォームと船外パレットが、それぞれスペースシャトルで打上げられ、ISSに取り付けられる予定です。
このうち、2007 年予定の船内保管室打上げでは、JAXA の土井隆雄宇宙飛行士がスペースシャトルに搭乗することが決定しています。また、土井宇宙飛行士を支援するクルーサポートアストロノート（搭乗者支援宇宙飛行士）として山崎直子宇宙飛行士が決定しています。

4-2

STS-121ミッション解説資料 付録1付録１シャトルの外部燃料タンク(ET)の説明図(2006年6月版： 本資料は全てNASA等から一般公開されている図・写真を基に作成)

付録1－1

STS-121ミッション解説資料 付録1External Tank(ET)の構造結合部

ET/オービタ後方結合部(2箇所)

ET/オービタ前方結合部

ET/SRB後方結合部(2箇所に各3個の結合機構)

ET/SRB前方結合部(2箇所)
ET/地上からの配管
結合部
図1 ETの結合機構 (図:Lockheed Martin社HPより)
付録1－2

STS-121ミッション解説資料 付録1
液体酸素供給配管(オービタとの後方結合部)

液体水素供給配管(オービタとの後方結合部)
液体酸素供給ラインのベローズ部 (3箇所：図8を参照)
バイポッド・ストラット（オービタとの前方結合部）

LH2 PAL ランプ

バイポッドランプ(STS-114から廃止)

後方SRB固定部

オービタへの液体酸素供給配管(LO2 Feedline)

液体水素(LH2)タンク
LH2 PAL ランプ(STS-121から廃止)

液体酸素加圧配管、
ケーブルトレイ

液体水素タンクの加圧配管(手前の細い配管)

液体酸素タンクの
Ice/Frostランプ(計12個)

液体水素タンク・インタータンク・
前方SRB固定部
フランジ(液体水素タンクとインタータンク
間の接合部)

インタータンク

液体酸素 PAL ランプ(STS-121から廃止)
PAL(Protuberance Airload)ランプ：突起部による気流の乱れを整流する成形部

液体酸素(LO2)タンク

図2 ETの構造 (NASA公開資料を基に補足)
付録1－3

酸素ベントバルブ(射点のみで使用)

注： ETで合計34個ある氷の付着防止用のIce/Frostランプの形状は、STS-115以降に改良が行われる予定（図5を参照）。

STS-121ミッション解説資料 付録1

Ice/Frostランプからの剥離(L+154.8secに発生)
重量0.1ポンド (約45g)

拡大写真

PAL ランプからの大きな剥離(L+127.1secに発生)
重量0.9-1.0ポンド (約450g)
図3 STS-114で打ち上げ127秒後にETから脱落した断熱材の写真 (写真:NASAHPより)
付録1－4

STS-121ミッション解説資料 付録1

STS-114で使われたET-121(バイポッドランプを外す等の改造が行われた)(2005年3月)

STS-121用にさらにPALランプを削除したET-119(2006年2月)

注：白っぽい部分は断熱材の施行をやり直した部分である。
この断熱材は、時間が経つと酸化して褐色に変色する。

図4 STS-114前後で改良されたETの写真 (写真:Lockheed Martin社HPより)
付録1－5

STS-121ミッション解説資料 付録1

写真：現在のIce/Frostランプ
初期的な改良方針：現状の設計から、断熱材の量を半分程度にまで減らす（3～4フライト後のETでの採用を目指す）
長期的な改良方針：熱伝導性の低い金属(チタンなど)を使い、断熱材の使用を止める（6フライト以降のETへの採用を目指す）

図5 Ice/Frostランプの改良方針 (写真:NASAの報告書より)
付録1－6

液体酸素の供給ルート(地上→オービタ→ET：図8を参照)

STS-121ミッション解説資料 付録1

液体水素の供給ルート（地上→オービタ→液体水素タンクへ）

オービタへの液体酸素供給配管(LO2 Feedline)

液体水素枯渇(ECO)センサ 4個

液体水素タンクの圧力逃がし弁(リリーフバルブ)(液体水素タンク加圧用のディフューザ(拡散装置)が仕様を満たしていなかったのが原因とわかり、従来型の製品と交換された)液体水素(LH2)タンク
赤丸の部分の装置は、2005/4/14に行われたタンキング
試験で問題とされた箇所

インタータンク（タンク間構造部）

液体酸素(LO2)タンク

長さ46.87m(153.8フィート)
直径 8.4m(27.6フィート)
構造重量 現在のSLWT(超軽量タンク)は 26.50t
古いLWT(軽量タンク)は 29.90t
断熱材の重量 2,185kg
図6 ETの断面図 (図:Lockheed Martin社HPより)
付録1－7

STS-121ミッション解説資料 付録1

液体水素タンクと液体酸素タンクのECOセンサは全て同様な設計である。推進剤が枯渇した事を検知
すると、エンジンを安全に停止するための信号をこのセンサから入手する。
ただし、正常な上昇時には、シャトルのコンピュータは絶えずオービタの位置と速度情報を計算し、目標の速度に到達するとエンジンを停止させるため、ECOセンサからの信号は必要とはされない。異常を検知して通常よりも燃焼時間を長くする際に使われる予備装置である。
図7 ETの液体水素タンク側ECOセンサ (NASA HPより)
付録1－8

STS-121ミッション解説資料 付録1
液体酸素供給配管

ET撮影用カメラ(参考)2箇所のETドア（ET分離後にモータ駆動で閉じる）

ETとの結合部拡大(ET側は図12を参照)(NASA STS-114 Press kitより)

液体水素
液体酸素

TSM (Tail Service Mast)[地上設備]
地上からT-0アンビリカル
ケーブルをオービタに接続した状態(TSM経由で接続)

T-0アンビリカルパネル

太い矢印は地上からETへの推進剤の供給ルートを示す（図6を参照のこと）。

図8 地上からETへの推進剤の供給ルート
付録1－9

推進剤供給用の17インチ(直径43cm)配管STS-121ミッション解説資料 付録1LO2タンク加圧ライン

LH2タンク加圧ライン（打上げ直前にヘリウムで加圧し、メイン
エンジン点火後は水素ガスで加圧）

LOXフィードライン・
支持ブラケット（打上げ直前にヘリウムで加圧し、メイン
エンジン点火後は酸素ガスで加圧）

ケーブルトレイ（電気配線を収納）

インタータンク

LH2タンク

断熱フォーム(断面)作業用の足場

LH2タンクの PALランプ(STS-121以降廃止)

PALランプ(切開した部分)

図9 ETのPALランプ部 (写真:Lockheed Martin社HPより)
付録1－10インタータンク・フランジ(結合部の断熱材を切開した状態)
飛行再開フライト以降はここの結合ボルトを180度逆に結合し、断熱材を落ちにくくしたSTS-121ミッション解説資料 付録1

コロンビア号事故前の設計

コロンビア号事故後に見直された設計(バイポッド・ランプあり)(バイポッド・ランプ無し)

ヒータプレート

断熱材の施工前

図10 ETのバイポッド結合部の改造状況 (図、写真:NASA HPより)
付録1－11

完成状態

STS-121ミッション解説資料 付録1

右を拡大した写真

LOXフィードライン
支持構造(ブラケット)
追加した
ヒータ

LOXフィードライン
長さ 21.3m
直径 43.2cm

LOXフィードライン・ベローズ(RTFインプリメンテーションプランより)

LOXフィードライン・ベローズ(蛇腹構造)はこの3箇所。（他に2箇所のベローズ構造が、インタータンクの内部にもある（図11(2/2参照)）が、ETの内部であるため、落下による影響はない）
ヒータは、一番上のベローズにのみ追加されている。
注：青色の太い矢印は氷が付着した部分を指している

図11(1/2) ETのLOXフィードライン・ベローズ (図:RTF TG HPより)
付録1－12

後方ベローズ STS-121ミッション解説資料 付録1
前方ベローズ
インタータンク内部の2個のベローズ

中央ベローズET上部ET下部LOXフィードライン・ベローズはこの3箇所。（他に2箇所のベローズ構造が、インタータンクの内部にもあるが、ETの内部であるため、落下による影響はない）
ヒータは、一番上の前方ベローズにのみ追加される。Drip lipへの改造状況は図12を参照のこと。
注：白い部分は付着した氷と思われる

図11(2/2) ETのLOXフィードライン・ベローズ (図:RTFインプリメンテーションより)
付録1－13

STS-121ミッション解説資料 付録1

Drip lipは、推進剤を充填した時にETの表面温度が下がり、空気中の湿気が結露して水滴となり、さらにそれが氷になる前に、水が下にたれ落ちるようにすることで氷の形成を防ぐものである。

drip lipベローズ

左：従来の設計、

右：改良後のET-120タンク

Drip lipの断面構造(RTFインプリメンテーション
プランより)[参考]オービタとの結合部（結合機構、推進剤の配管、電力通信コネクタ）

図12 ETのLO2供給ラインの最下層ベローズ部の改良されたdrip lip (写真:NASA KSC HPより)
付録1－14

STS-121ミッション解説資料 付録1

ET水素ベントライン&アクセスアーム(排気された水素ガスの回収、バルブ駆動用のヘリウム・窒素ガス等の供給用： T-0秒、SRB点火時に引き込む)

排気された酸素ガスの排出口

ET酸素ガスベントアーム(排気された酸素ガスを吸引：キャップの部
分はBeanie Capと呼ばれる：打上げ2分30
秒前に引き込む)

T-0アンビリカル (右舷にもある)

TSM (Tail Service Mast)（T-0アンビルカル経由でオービタ/ETに液体酸素、液体水素、ヘリウム、窒素ガス、電力・通信を供給：T-0秒でアンビリカルを分離）[参考] オービタ・アクセスアーム（クルーの搭乗用： 打上げ7分前に引き込む）

図13 射点:とETとの配管インタフェース (写真:NASA KSC HPより)
付録1－15

STS-121ミッション解説資料 付録1

KSCの夜
軌道投入高度における夜KSCの午後

打上げ時刻

④

KSCの
昼間

EST(米国東部
時間)

③

②

10分間

KSCの朝
KSCの夜明け前②太陽ベータ角が60度を超えると、
シャトルドッキング
時の軌道上の熱環境が厳しくなるため、打ち上げはできない（従来からあった制
約）。
打上げ日 GMT(月/日/年)①この斜線の線の太さのある幅で示された部
分が、ISSとのランデ
ブー/ドッキングが可能な10分間の短いウインドウであり、飛行再開に関する他の制約が無
くても、もともとこの時間帯にしか打ち上げは出来ない。
打ち上げが遅れるた
びに、打ち上げ時刻が毎日少しずつ早まる理
由もここにある。

③シャトルの飛行再開ミッション(最初の2回＋STS115)では、地上のカメラによる撮影が必須であるため、昼間しか打ち上げられない。
④さらにクルーがET分離後の撮影を行うには、分離時も日照状態で無ければならないため、この中央の白い枠の範囲を横切る①の斜線の部分しか打ち上げられなくなる。
（これが従来と比べて厳しくなった範囲である）
なお、STS-300救難シャトルの打ち上げではこの範囲外の期間でも打ち上げを行う予定。

10月から3月中旬までの間、打ち上げ可能な日がほんの数日しか無いのは、冬季は日照時間が短
い上に、太陽ベータ角による制約が、KSCの昼間の時間帯と重なるためである。
注：この図は2004年～2005年3月までの間のロンチウインドウであるが、太陽ベータ角や昼夜の時間差の変動は年単位で繰り返すため、模式的に考える分には2005-2006年も同様である。(ただし軌道高度により変化するので、あくまでも参考。)

図14(参考) シャトル飛行再開ミッション(最初の2回+1回)における打ち上げウインドウの説明図
付録1－16

STS-121ミッション解説資料 付録1

液体酸素(LO2)タンク：12個

インタータンク：7個

LO2タンク加圧ライン

ケーブルトレイ

液体水素(LH2)タンク：17個

ice/frostランプ（一般的なice/frostランプの形状）

図15 ETにおけるice/frostランプの位置（図：NASA資料より）
付録1－17

STS-121ミッション解説資料 付録1（約55ｸﾞﾗﾑ）（約37ｸﾞﾗﾑ）（約29ｸﾞﾗﾑ）（約23ｸﾞﾗﾑ）（約16ｸﾞﾗﾑ）（約14ｸﾞﾗﾑ）（約10ｸﾞﾗﾑ）（約10ｸﾞﾗﾑ）（約17ｸﾞﾗﾑ）（約10ｸﾞﾗﾑ）

注：Location：ice/frostランプの位置、Visible Area：面積、Longest Dimension：最大長さ、Mass：重さ

図16 これまでのミッションで発生したice/frostランプの剥離の画像（ 図：NASA資料より）損傷の大きいものから順に10個を示す
付録1－18

STS-121 ミッション解説資料 付録 2

付録 2

スペースシャトルと KSC の概要(1) スペースシャトル概要
スペースシャトルの初号機であるコロンビア号は 25 年前の 1981 年 4 月 12日に、2 人の宇宙飛行士を乗せて打ち上げられ、3 日間の飛行を行いました。
その 11 年後には、日本人として初めて毛利宇宙飛行士がエンデバー号で飛行しました。
1981 年の初飛行以来、25 年間で 114 回打ち上げられてきたスペースシャト
ルは、毎年少しずつ改良が行われて、信頼性・安全性の向上、打上げ・運用費用の削減、機能向上のための改善が図られ、また 3 年に 1 回または 8 回の飛行毎にオーバーホールも実施され、老朽化によるトラブルが生じないように点検・改修が行われていました。しかし不幸なことにこの間 2 回の事故でチャレンジャー号(STS51-L：1986 年 1 月)、コロンビア号(STS-107：2003 年 2 月)を失いました。
2 回の事故によりシャトルの設計上の問題点も、100%安全な乗り物ではない
ことも明らかになりましたが、国際宇宙ステーション(ISS)の組立てを完了させて役割を終えるまでは、この 2 回の事故で失われた尊い犠牲を無駄にすることなく、シャトルは飛び続けるでしょう。悲しいことではありますが、シャトル
は事故を繰り返すたびに事故前よりも格段に安全性を向上させて飛行再開を果たします。
スペースシャトルの全体図を図-1 に示します。また、主要諸元を表-1 に示します。

スペースシャトル・システム
全
翼

長
幅

56.1m
23.8m

外部燃料タンク(ET)ET と SRB の取付部(片側 2 ヶ所)

外部燃料タンク（ET）
長
直

さ
径

47.0m
8.4m

固体ロケットブースタ(SRB)

固体ロケットブースタ（SRB）
長
直
推

さ
径
力

45.5m
3.7m
1,495 ﾄﾝ/(1 本)

オービタ
長
さ
37.2m
翼
幅
23.8m
着陸時の高さ 17.3m
ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞﾍﾞｲ長さ 18.3m
主ｴﾝｼﾞﾝ推力534 ﾄﾝ/(3 基合計)

図-1 スペースシャトルの全体図
付録2-1

STS-121 ミッション解説資料 付録 2

オービタには、与圧された操縦席と居住部、荷物を搭載する貨物室、人工衛
星 等 の 放 出 ・ 回 収 や ISS の 組 立 等 に 使 わ れ る ロ ボ ッ ト ア ー ム (Remote
Manipulator System: RMS)、打上げ時の軌道投入・軌道離脱噴射に使われる軌
道制御用(Orbital Maneuvering System: OMS)エンジン、姿勢制御や小さな軌
道制御を行うための RCS(Reaction Control System)スラスタ(小型のロケットエンジン)、打上げ時のみ使用されるメインエンジン(Space Shuttle Main
Engine: SSME) 等が装備されています。

ラダー/スピードブレーキ
ペイロードベイ・ドア
RCC パネルSSMEOMSエンジン
ペイロードベイ
展開式ラジエター・パネル

後方RCS
OMS/RCSポッド
T-0ｱﾝﾋﾞﾘｶﾙﾊﾟﾈﾙ
ボディフラップ

サイド・ハッチ
エレボン

前方RCS

RMS

ペイロードベイ・ドア・ラッチ部（代表例）

ラジエター展開ラッチ部（代表例）

図-2 オービタの全体図

付録2-2

表-1 スペースシャトルの主要諸元
ET

オービタ
47.0m
8.4m

シャトル全体45.5m
3.7m

付録 2-3STS-121 ミッション解説資料 付録 2

56.1m
23.8m(翼幅)23.9m(ET+オービタ垂直尾翼上部)
高さ
17.3m(着陸時)
－
－
－
全重量
約750t (推進剤含む) 全重量 約 589t／1 基 打上げ時全重量 約 2,038t
重量オービタ重量720t(SSME 3 基含む、ペイロードは含まず) 推進剤重量(搭載貨物を含む)(推進剤含む)
構造重量
26.5t
コロンビア
82.2t
推進剤重量 496t/1 基 注：ミッションにより約 2,020～(注：1998 年 6 月から使われるよ 構造重量2,050t と異なる。
ディスカバリー 78.7t
87t/1 基う に な っ た SLWT に よ り 約
アトランティス 78.4t
3,400kg 軽量化された。旧タイプ
エンデバー
78.8t
の構造重量は 29.9t あった。)(2000.2 月現在)－
1,495 トン(海面上)/1 基 SSME 3 基
推力
SSME 1 基あたり (推力 104%時)
534 トン
178 トン(海面上)SRB 2 基2,990 トン
221 トン(真空中)
打上げ時合計 約 3,524 トン－－－
その他 カーゴベイ
長さ 約 18.3m
直径 約 4.6m
ET (External Tank)、SSME (Space Shuttle Main Engine)、SLWT (Super Light Weight Tank)、SRB (Solid Rocket Booster)
全長
直径

37.2m
23.8m(翼幅)SRB

STS-121 ミッション解説資料 付録 2(2) ケネディ宇宙センターの射場システム概要
ケネディ宇宙センター(Kennedy Space Center : KSC)は、シャトルの打上げ・着陸が行われる他にもシャトルの機体整備作業などが行われます。
シャトル･オービタの着陸から次の打上げまでの準備期間は約 3～4 ケ月程度です。
オービタ整備棟(Orbiter Processing Facility：OPF)で耐熱タイルのチェック及び損傷箇所の交換、メインエンジンの交換・整備、搭載物の取り外しと次回飛行する搭載物
等の搭載、各システムの点検・修理等の様々な作業が行われます。
整備の終わったオービタは、この後、シャトル組立棟(Vehicle Assembly Building：
VAB)に運ばれ、固体ロケットブースタ(Solid Rocket Booster：SRB)、外部燃料タン
ク(External Tank：ET)、及びオービタとの結合作業が行われます。その後、シャトルは射点に運ばれ、搭載物の積み込み、及び最終整備・点検を受けた後、打ち上げられます。

シャトル着陸施設(SLF)シャトル組立棟(VAB)
オービタ整備施設(OPF)

KSC ビジター･コンプレックス(民間施設)

O&C ビルディング

射点39A

打上管制センター(LCC)

宇宙ステーション
整備施設(SSPF)

ケープカナベラル空軍基地(CCAS)

図-3 ケネディ宇宙センター(KSC)施設配置図 (NASA HP より)

付録2-4

射点39B

STS-121 ミッション解説資料 付録 2表-2 にシャトルに関連する KSC の主要施設の概要を示します。

表-2 ケネディ宇宙センター(KSC)主要施設の概要
分類
主要設備
設備の機能
備考
機 体 整 オ ー ビ タ 整 備 施 設 オービタの整備・点検
OPFはシャトル
(OPF)
備
水平状態でのペイロードの搭 用に建設。
／組立
載(図-4 参照)
シャトル組立棟(VAB) オービタ、外部燃料タンク、
固体ロケットブースタの結合
VAB ， LCC ，(図-5,図-6 参照)
打上げ
39番射点(LC-39)
垂直状態でのペイロードの搭 LC-39 は ア ポ ロ
載。最終整備、打上げ(図-7,図 計画時に使用したものを改修し-8 参照)て使用。
打上げ管制センター 射場作業管制
(LCC)

打上げ管制

着陸

シ ャ ト ル 着 陸 施 設 シャトルの着陸(SLF)
注：LCC： Launch Control Center
LC-39：Launch Complex-39

付録2-5

STS-121 ミッション解説資料 付録 2図-4 オービタ整備施設(OPF)に格納されるシャトル・オービタ（NASA HP より）

図-5 シャトル組立棟(VAB) (NASA HP より)

付録2-6

STS-121 ミッション解説資料 付録 2

図-6 VAB 内で組み立てられるシャトル(左写真：オービタの吊り上げ、右写真：SRB/ET へのオービタの取り付け)(NASA HP より)

移動式発射ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ(MLP)

ｸﾛｰﾗｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾀｰ

図-7 クローラー・トランスポーターによる射点への移動 (NASA HP より)

付録2-7

STS-121 ミッション解説資料 付録 2固定型整備構造物

回転式整備構造物

(FSS)

(RSS)

ｸﾛｰﾗｰ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾀｰ(移動を終え帰還中)
移動式発射ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ(MLP)

図-8(1/2) 39 番射点の概観 (NASA HP より)

図-8(2/2) 39 番射点の概観 ((1/2)の反対側より写した写真) (NASA HP より)(射点での緊急時には、緊急脱出用スライドバスケットでここまで脱出し、そばの待避壕内に待機している装甲車でさらに遠くへ逃げる。)

付録2-8

STS-121 ミッション解説資料 付録 3

付録 3

ISS とのランデブー／ドッキング

ISSとのランデブー制御は打上げ直後から開始され、打上げ後の2日間で少しずつ軌道を調整して、ISSに接近します。
ISSとのランデブー／ドッキングは、飛行3日目に実施されます。ドッキングの約2時間半前、ISSの後方約15kmの位置に達したところで最終接近フェーズを開始するスラスタ噴射を行います。ドッキングの約1時間前、ISSの下方約800mの地点に達したところで、コマンダーが手動操縦に切り替えます。ISSの下方約180mまで接近した所で、コロンビア号事故後に新たな運用が追加されました。
ISS滞在クルーが手持ちのデジタルカメラと400mm/800mmの望遠レンズでズ
ヴェズダの窓からシャトルの熱防護システムに損傷がないか確認の撮影を行う
ため、ISSの下方約180mの地点でシャトルを360度回転させる操作が行われます(以下の図を参照)。

(400 フィート)
約 120mISS

ISS の飛行方向

ランデブー・ピッチ・マニューバ
約 180m(600 フィート)コロンビア号事故調査委員会(CAIB)の勧告を受けて ISS から約 180m の距離でシャトルを 360 度回転させ、タイルや翼前縁の損傷を ISS のカメラで撮影し、点検することとなりました。これは今後全ての ISS
フライトに適用されることになりました。

地球図-1 ISS への接近イメージ

付録3-1

STS-121 ミッション解説資料 付録 3

そしてISSの周りをゆっくりと1/4周回させて、ISSの前方約120mの地点にシ
ャトルを移動させます。ここから時速0.16km(秒速4.5cm)というゆっくりした速度で、オービタ･ドッキング･システム(Orbiter Docking System: ODS)内に設置されたカメラで位置決めを調整し、小型のレーザ測距装置を使ってISSまでの距
離を測りながらISSとの距離を徐々に詰めていきます。ISSとの距離が9mとなった地点でシャトルはISSとの相対速度が同じになるように接近を停止して、最終確認と位置決めを行います。
最後に、スラスタを軽く噴射して秒速3cmの速度で米国実験棟デスティニーに取り付けられた与圧結合アダプター2(Pressurized Mating Adapter: PMA-2)のドッキング機構(図-4参照)にゆっくり結合させます。ODSの伸展リングを引き込み(図-5参照)、シャトル－ISS間の機械的な結合が完了すると、ODSは停止されます。
ODSとPMA-2ではエア漏れがないか気密チェックが行われ、問題なければ、ハッチが開かれて、ISSへの入室が行われます。

図-2 ズヴェズダの窓から 400mm 望遠レンズで撮影するクルー(NASA HP より)（シャトル撮影時にはこれと同じような事を 2 名のクルーで行います）

付録3-2

STS-121 ミッション解説資料 付録 3図-3 ISS から撮影するシャトルのイメージ（STS-114 の例）(NASA HP 及び、NASA STS-114 Press kit より)上：ISS から撮影したシャトルの耐熱タイル（この写真よりも高解像度の写真を撮影します）
下：400mm、800mm レンズ使用時の撮影範囲(400mm レンズの場合は、撮影範囲を重ねながら、9 枚撮影すれば全体をカバーできることが分かります)
付録3-3

STS-121 ミッション解説資料 付録 3

←S0 トラス(参考)

PMA-2 のドッキング機構

図-4

シャトルと ISS のドッキング直前の状態(UF-2 フライト(2002 年 6 月))（NASA HP より）

PMA-2 のドッキング機構
ODS 伸展リング

図-5 ODS のドッキング機構と ISS の PMA-2 が接触したところ(この後、ODS 伸展リングを引き込む) （NASA HP より）

付録3-4

STS-121 ミッション解説資料 付録 4付録 4．打ち上げ時の状態監視(1) 機体の撮影
STS-114 と同様に、STS-121 の打ち上げ時には、高精細度テレビカメラ（HDTV）やハイスピードカメラなど計 107 台の追尾カメラを用いて機体撮影が行われます（カメラの設置場所と台数は表 1 を参照してください）。地上の追跡カメラは射点の他、近・中・長距離追跡サイトに設置され、それぞれ T-10 秒～T+57 秒、T-7 秒～T+100 秒、T-7 秒～T+165 秒（T: 打ち上げ時刻）の間撮影を行い、打上げ・上昇時における破片の落下やオービタへの断熱材破片衝突の有無を観測します。

（長距離用追尾カメラ）（移動可能追尾カメラ）
図-1 地上の追尾カメラ（NASA HP より）
付録 4-1

STS-121 ミッション解説資料 付録 4

撮影用の WB-57 航空機と搭載されたビデオカメラシステム（4,150mm の反射望遠鏡）
図-2 航空機に搭載した追尾カメラ（NASA HP より）
また、シャトルの ET やオービタに装備したカメラで撮影を行うほか、地上レーダによる落下物の監視など、動員可能な機材をすべて集め、打ち上げから軌道投入までのシャトルの状況を撮影します。
なお、これらのカメラでの撮影を有効にするため、シャトルの打ち上げは昼間に行われます。

図-3 3 箇所のレーダで撮影可能なシャトルの姿勢状態

付録 4-2(NASA HP より)

STS-121 ミッション解説資料 付録 4表-1 追尾用カメラの設置場所と台数
近距離追跡サイト

設置場所

方式

台数

39B 射点

16mm

30

射点周囲

16mm

2

35mm

5

近距離追跡サイト（3 カ所） HDTV

3

35mm

6

中距離追跡サイト（6 カ所） 70mm

1

NTSC

1

HSDV

2

35mm

7

HDTV

6

長距離追跡サイト（11 カ所） 70mm

2

NTSC

4

HDTV

5

35mm

11

赤外線

2

HDTV

2

Operational Television
（OTV）

HDTV

3

NTSC

9

広報用

NTSC

6

WB-57 航空機（2 機）計107* HSDV: High Speed Digital Video

中距離追跡サイト

長距離追跡サイト

注：NEW、Upgrade はコロンビア号
事故以降に行われた増強点を示します。

(NASA STS-121 Press kit 2006/06/06 版より)

付録 4-3

STS-121 ミッション解説資料 付録 4

撮影に使用されるカメラは数種類あり、またフィルムカメラとデジタルカメラが使用されます。その役割は以下のとおりです。
① 35mm フィルムカメラ：最も高い解像度を有しており、デブリの確認を行います。
② HDTV カメラ：35mm フィルムカメラと同じサイトに位置し、即時確認用（クイックルック）に使用されます。
③ NTSC カメラ：HDTV カメラが無いサイトでのバックアップ的な位置づけです。
④ 70mm フィルムカメラ：広いアングルでの映像を取得します。
他にも射点などにカメラが設置してありますが、これらのカメラは即時確認に使用されます。

付録 4-4

STS-121 ミッション解説資料 付録 4(2) 翼前縁衝突検知センサの装備
翼前縁の各 RCC パネルの裏側に設置された加速度センサと温度センサにより、打ち上げ時や軌道上での飛行時に翼前縁へデブリが衝突した際の検知能力を確認します。
これにより、将来は軌道上で OBSS による点検が必要なエリアを絞り込めるようになると考えられています。

加速度センサRCC パネル

温度センサ

図-1 翼前縁の衝突検知システム(NASA STS-121 Press kit

付録 4-5

2006/06/06 版より)

STS-121 ミッション解説資料 付録 4

各翼から収集されたデー
タは、船室へ送られ、クルーがラップトップコン
ピュータを使って地上へ送信する⑤ラップトップコンピュータのワイヤレス受信機で、④からのデータを収集し、地上へ送信する④PC 側のリレーユニット
が、③のセンサ側のリレー
ユニットからのデータをケーブル経由で収集する③センサ側のリレーユニットが②のセンサユニットで処理されたデータを無線で収集する②上昇中及び、軌道上で加速度と温度センサからのデータを計 44 個のセンサユニットが収集・記録・処理する①各翼の加速度センサ 66 個、温度センサ 22 個でデータを取得

図-2 翼前縁の衝突検知センサの設置状況(NASA STS-121 Press kit 2006/06/06 版より)

付録 4-6

STS-121ミッション解説資料 付録5付録5．データ集
付録5.1

ISSにおけるEVA履歴表5.1 に国際宇宙ステーション(ISS)組立て・保全に関する船外活動(EVA)の全履歴を示します。米露以外の国籍では、これまでにカナダ人とフランス人と日本人が各1人実施
しています。
表5.1 ISS組立てに関するEVA履歴(1/4)
EVAクルー

ミッション

年月日

作業時間

STS-88(2A)

1998.12.07

7H21m

2

1998.12.09

7H02m

ジェリー･ロスジム･ニューマン
同上

3

1998.12.12

6H59m

同上

1999.05.29～05.302000.05.21～05.22
2000.09.10～09.11
2000.10.15

7H55m

1

4

STS-96(2A.1)

5

STS-101(2A.2a)6

STS-106(2A.2b)7

STS-92
(3A)

6H44m
6H14m
6H28m

タミー・ジャーニガン＊
ダン･バリージェームス･ヴォス
ジェフリー・ウイリアムズ
エドワード･ルー
ユーリー・マレンチエンコ
リロイ･チャオ

2000.10.16

7H07m

9

2000.10.17

6H37m

10

2000.10.18

6H56m

11 STS-97

2000.12.03

7H34m

12

2000.12.05

6H37m

ピーター･ワイゾフ
マイケル・ロペズ－アレグリア
リロイ･チャオ
ウイリアム・マッカーサー
ピーター･ワイゾフ
マイケル・ロペズ－アレグリア
ジョー･タナーカルロス･ノリエガ
同上

13

2000.12.07

5H10m

同上

14 STS-98

2001.02.10

7H34m

15

2001.02.12

6H50m

トム･ジョーンズ
ボブ･カービーム同上

16

2001.02.14

5H25m

同上

2001.03.10～03.11
2001.03.12

8H56m

(4A)

17 STS-102(5A.1)

18

6H21m

19 STS-100

2001.04.22

7H10m

20

2001.04.24

7H40m

(6A)

備考

STS

シャトル通算42回目のEVA。
初の ISS 組立 EVA：ザーリャとユ
ニティの結合作業。

STS

EVAクレーンの設置。

STS

EVAクレーンの組立。

STS

ズヴェズダとザーリャ間の配線接続など。
Z1トラス と PMA-2の艤装 作業など。

STS

ウイリアム・マッカーサー

8

(5A)

ｴｱﾛｯｸ

ジェームス･ヴォス
スーザン･ヘルムズ＊
アンディ･トーマスポール･リチャーズ
クリス・ハドフィールドスコット・パラジンスキー
同上STS

P6トラスの結合、艤装作業など。

STS

デスティニーの艤装作業など。

STS

デスティニーの艤装、ESP-1の設置など。
8H56mは、最長のEVA記録。

STS

SSRMSの展開、UHFアンテナの設置など。
クリス・ハドフィールドは、カナダ人初のEVAを実施。

注：エアロック欄のSTSはシャトルのエアロックを使用。SMはズヴェズダの前方球形区画をエアロックとして使用。
＊印は女性宇宙飛行士、時刻は米国時間

付録5.1-1

STS-121ミッション解説資料 付録5

表5.1
ミッション

21 ISS 2-1

年月日
2001.06.08

作業時間

19m

ISS組立てに関するEVA履歴(2/4)
EVAクルー

ユーリ･ウサチエフ

ｴｱﾛｯｸ

備考

SM

ズヴェズダの一部を減圧しての船内EVA。Orlan宇宙服使用。

STS

クエストの取り付け、艤装作業など。

ジェームス･ヴォス

22 STS-104(7A)

2001.07.14～07.15

5H59m

23

6H29m

同上

4H02m

同上

ｸｴｽﾄ

クエストを初使用。

25 STS-105

2001.07.17～07.18
2001.07.20～07.21
2001.08.16

6H16m

ダニエル･バリーSTS

初期アンモニア充填装置(EAS)の設置、米国の材料曝露実験装置(MISSE)の設置など。

DC-1「ピアース」(DC-1)初使用。DC-1
の艤装。

DC-1

NASDA の 材 料 曝 露 実 験 装 置(MPAC&SEED)を設置。DC-1の艤装。
DC-1の艤装。

24

マイケル・ガーンハ－トジェイムズ・ライリー(7A.1)

26

2001.08.18

5H29m

パトリック・フォレスター
同上

27 ISS 3-1

2001.10.08

4H58m

ウラディミール・ジェジューロフ

28

2001.10.15

5H58m

ミハイル・チューリン
ISS 3-2

ウラディミール・ジェジューロフ

ミハイル・チューリン

29 ISS 3-3

2001.11.12

5H04m

ウラディミール・ジェジューロフ

DC-1

ミハイル・チューリン

30 ISS 3-4

2001.12.03

2H46m

31

STS-108(UF-1)

2001.12.10

4H11m

32 ISS 4-1

2002.01.14

6H03m

ユーリー・オヌフリエンコ
カール・ウオルツ

DC-1

33 ISS 4-2

2002.01.25

5H59m

DC-1

34 ISS 4-3

2002.02.20

5H47m

ユーリー・オヌフリエンコ
ダニエル･バーシュ
カール･ウオルツ
ダニエル･バーシュ

35 STS-110

2002.04.11

7H48m

スティーブン・スミス
レックス・ワルハイム

ｸｴｽﾄ

36

2002.04.13

7H30m

ジェリー・ロス

37

2002.04.14

6H27m

リー・モーリンスティーブン・スミス
レックス・ワルハイム

S0 トラスの取り付け、モービル･
トランスポーター(MT)の艤装作業など。
ジェリー・ロスは、通算 9 回のEVA で、合計 58H18m の EVA 作
業時間を記録(米国記録)。

38

2002.04.16

6H37m

ジェリー・ロスｸｴｽﾄ

モービル･ベース･システム(MBS)の取り付け。
SSRMS「カナダアーム2」の手首ロール関節の交換修理。
フィリップ・ペリンはフランス人

ウラディミール・ジェジューロフ

DC-1

5P分離時に残していった異物(Oリング)を除去(予定外のEVA)。

STS

P6トラスのBGA(ベータ・ジンバ
ル・アセンブリ)への断熱カバーの設置。
ロシアのEVAクレーンの移設。アマチュア無線(ARISS)アンテナの設置。
ズヴェズダのスラスタガスの汚染防止機器の設置。
8AのEVAに備えた作業。クエストの機能確認。

ミハイル・チューリン(8A)

リンダ･ゴドウイン
ダニエル･タニｸｴｽﾄ

リー・モーリン

39 STS-111

2002.06.09

7H14m

40

2002.06.11

5H00m

同上

41

2002.06.13

7H17m

同上

(UF-2)

フランクリン・チャンーディアズ

フィリップ・ペリン

注：エアロック欄のSTSはシャトルのエアロックを使用。ｸｴｽﾄは、米国製のジョイント･エアロック「クエスト」を使用。DC-1は、ロシアの「ピアース」を使用(Orlan宇宙服を使用)。
＊印は女性宇宙飛行士、時刻は米国時間

付録5.1-2

STS-121ミッション解説資料 付録5
表5.1
ミッション

年月日

作業時間

42 ISS 5-1

2002.08.16

4H25m

43

2002.08.26

5H21m

ISS組立てに関するEVA履歴(3/4)
EVAクルー
ワレリー･コルズン

ｴｱﾛｯｸ

備考

DC-1

ズヴェズダのデブリ防御パネルの
設置。

DC-1

NASDA の 材 料 曝 露 実 験 装 置
MPAC&SEED のパネル 1枚 を回収。
S1トラスの艤装、外部TVカメラの設置、アンモニア配管の機能改修
器具(SPD)の設置など。

ペギー・ウイットソン＊
ISS 5-2

ワレリー･コルズン
セルゲイ・トレシエフ

44 STS-112

2002.10.10

7H01m

45

2002.10.12

6H04m

46

2002.10.14

6H36m

47 STS-113

2002.11.26

6H45m

48

2002.11.28

6H10m

同上

49

2002.11.30

7H00m

同上

50 ISS 6-1

2003.01.15

6H51m

(9A)

(11A)

デビッド・ウオルフ
ピアース・セラーズ
同上

ｸｴｽﾄ

同上
マイケル・ロペズーアレグリア

ｸｴｽﾄ

P1トラスの艤装、SPDの設置、UHFアンテナの展開など。

ｸｴｽﾄ

P1トラスの艤装、ラジエータの展開など。(医学上の問題により、
EVAクルーがブダーリンからペテ
ィに交代された。)
コロンビア号事故の影響でISS滞在クルーが2名になる前に修理作業等を実施
宇宙服の冷却トラブルにより途中で作業を中止した。JAXAのMPAC& SEEDパネルを1枚回収。
宇宙服の酸素供給のトラブラルで作業しないまますぐに帰還した。

ジョン･ヘリントン

ケネス・バウアーソックス
ドナルド・ペティ

51 ISS 6-2

2003.04.08

6H26m

52 ISS 8-1

2004.02.26

3H55m

同上

アレクサンダー・カレリ

ｸｴｽﾄ

DC-1

マイケル・フォール

53 ISS 9-1

2004.06.24

0H14m

ゲナディ・パダルカ

DC-1

54

ISS 9-2

2004.06.30

5H40m

マイケル・フィンク
同上

DC-1

55 ISS 9-3

2004.08.03

4H30m

同上

DC-1

56 ISS 9-4

2004.09.03

5H21m

同上

DC-1

57 ISS 10-1

2005.01.26

5H28m

58 ISS 10-2

2005.03.28

59 STS-114

DC-1

4H30m

リロイ・チャオ
サリザーン・シャリポフ
同上2005.07.30

6H50m

野口

STS

60

2005.08.01

7H14m

同上

61

2005.08.03

6H01m

同上

62 ISS 11-1

2005.08.18

4H58m(LF-1)

聡一

DC-1

スティーブン・ロビンソン

セルゲイ・クリカレフ
ジョン・フィリップス

DC-1

故障したS0トラスのRPCMを交換し、CMG-2への電力供給を復活させた。(6/24のEVAの再実施)
ESAの欧州補給機(ATV)とのドッキングに備えてズヴェズダ後部へ
各種機器を設置した。
ザーリャのポンプパネルの交換、
ATVアンテナの設置など。
ズヴェズダへのドイツの小型ロボ
ット実験装置の設置など。
ESAのATVとのドッキングに備えたアンテナの設置(3回目の作業)。
軌道上でのシャトルの熱防護シス
テムの修理試験、故障したCMGの交 換 修 理 、 ESP-2 の 取 り 付 け 、MISSEの交換など。
Biorisk、マトリョーシカ放射線計
測実験装置、MPAC＆SEEDの回収など。

注：エアロック欄のSTSはシャトルのエアロックを使用。ｸｴｽﾄは、米国製のジョイント･エアロック「クエスト」を使用。DC-1は、ロシアの「ピアース」を使用(Orlan宇宙服を使用)。
＊印は女性宇宙飛行士、時刻は米国時間

付録5.1-3

STS-121ミッション解説資料 付録5
表5.1
ミッション

年月日

作業時間

63 ISS 12-1

2005.11.07

5H22m

64 ISS 12-2

2006.02.03

5H43m

ISS組立てに関するEVA履歴(4/4)
EVAクルー
ウイリアム・マッカーサー
バレリー・トカレフ
ウイリアム・マッカーサー

ｴｱﾛｯｸ

備考

ｸｴｽﾄ

P6トラス頂部のFPPの取り外し、投棄など。
スーツサット放出、MTの非常用ケ
ーブルカッターの誤動作防止処理の実施
エレクトロン（酸素発生装置）の
水素排気口の設置など。
TUS RAの交換、OBSS足場安定性試験、ポンプモジュールの保管、MTの非常用ケーブルカッターの
修理など

DC-1

バレリー・トカレフ

65 ISS 13-1

2006.06.01

67 STS-121

2006.07(予定)

68

2006.07(予定)
2006.07( 実
施可否はミ
ッション中
に判断)

(ULF1.1)

69

6H31m

パベル・ビノグラドフ
ジェフリー・ウィリアムズ
ピアース・セラーズ
マイケル・フォッサム
同上

DC-1
ｸｴｽﾄ

同上

注：エアロック欄のSTSはシャトルのエアロックを使用。ｸｴｽﾄは、米国製のジョイント･エアロック「クエスト」を使用。DC-1は、ロシアの「ピアース」を使用(Orlan宇宙服を使用)。
＊印は女性宇宙飛行士、時刻は米国時間
なお、以下のJAXAホームページでもISSでのEVA情報を提供しています。
http://iss.sfo.jaxa.jp/iss/assemble/doc04.html

付録5.1-4

STS-121ミッション解説資料 付録5付録5.2

スペースシャトルの打上げ実績(STS-1～STS-114まで)

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

STS-1
(1)
STS-2
(2)
STS-3
(3)
STS-4
(4)
STS-5
(5)

1981. 4.12

1981. 4 .14

1981.11.12

1981.11.14

1982. 3.22

1982. 3.30

1982. 6.27

1982. 7. 4

1982.11.11

1982.11.16

STS-6
(6)

1983. 4. 4

1983. 4. 9

STS-7
(7)

1983. 6.18

1983. 6.24

STS-8
(8)

1983. 8.30

1983. 9. 5

STS-9
(9)

1983.11.28

1983.12. 8

STS41-B(10)

1984. 2. 3

1984. 2.11

STS41-C(11)

1984. 4. 6

1984. 4.13

STS41-D(12)

1984. 8.30

1984. 9. 5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)

宇宙飛行士

ｵｰﾋﾞﾀ名2006年6月現在(注：日時は米国時間)(1／17)
飛行時間
備
考(日/時:分)ｼﾞｮﾝ･ﾔﾝｸﾞ(C)ﾛﾊﾞｰﾄ･ｸﾘｯﾍﾟﾝ(P)ｼﾞｮｰ･ｴﾝｸﾞﾙ(C)ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾄﾙｰﾘｰ(P)ｼﾞｬｯｸ･ﾗｳｽﾏ(C)ｺﾞｰﾄﾞﾝ･ﾌﾗｰﾄﾝ(P)ﾄｰﾏｽ･ﾏｯﾃｨﾝｸﾞﾘｰ(C)ﾍﾝﾘｰ･.ﾊｰﾂﾌｨｰﾙﾄﾞ(P)ﾊﾞﾝｽ･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ(C)ﾛﾊﾞｰﾄ･ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔ(P)ｼﾞｮｾﾌ･ｱﾚﾝ (MS)ｳｨﾘｱﾑ･ﾚﾉｱ (MS)ﾎﾟｰﾙ･ﾜｲﾂ(C)ｶﾛﾙ･ﾎﾞﾌﾞｺ(P)ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ(MS)ｽﾄｰﾘｰ･ﾏｽｸﾞﾚｲﾌﾞ(MS)ﾛﾊﾞｰﾄ･ｸﾘｯﾍﾟﾝ(C)ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾎｰｸ(P)ｼﾞｮﾝ･ﾌｴﾋﾞｱﾝ(MS)ｻﾘｰ･ﾗｲﾄﾞ * (MS)
ﾉｰﾏﾝ･ｻｶﾞｰﾄﾞ(MS)ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾄﾙｰﾘｰ(C)ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝｽﾀｲﾝ(P)ﾃﾞｰﾙ･ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ (MS)
ｷﾞｵﾝ･ﾌﾞﾙﾌｫｰﾄﾞ(MS)ｳｲﾘｱﾑ･ｿｰﾝﾄﾝ(MS)ｼﾞｮﾝ･ﾔﾝｸﾞ(C)ﾌﾞﾙｰｽﾀｰ･ｼｮｳ Jr.(P)ｵｰｴﾝ･ｷﾞｬﾘｵｯﾄ(MS)ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾊﾟｰｶｰ(MS)ﾊﾞｲﾛﾝ･ﾘﾋﾃﾝﾍﾞﾙｸ(PS)ｳﾙﾌ･ﾒﾙﾎﾞﾙﾄ(PS ESA)

ﾊﾞﾝｽ･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ(C)ﾛﾊﾞｰﾄ･ｷﾞﾌﾞｿﾝ(P)ﾌﾞﾙｰｽ･ﾏｯｶﾝﾄﾞﾚｽ(MS)ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾏｸﾈｱ(MS)ﾛﾊﾞｰﾄ･ｽﾁｭﾜｰﾄ(MS)ﾛﾊﾞｰﾄ･ｸﾘｯﾍﾟﾝ(C)ﾌﾗﾝｼｽ･ｽｺﾋﾞｰ(P)ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾈﾙｿﾝ(MS)ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾌｧﾝ･ﾎﾌﾃﾝ(MS)ﾃﾘｰ･ﾊｰﾄ (MS)ﾍﾝﾘｰ･ﾊｰﾂﾌｨｰﾙﾄﾞ(C)ﾏｲｹﾙ･ｺｰﾂ(P)ｼﾞｭﾃﾞｨｽ･ﾚｽﾞﾆｸ* (MS)ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾎｰﾚｲ(MS)ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾐｭﾚｲﾝ(MS)ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｳｫｰｶｰ(PS)

付録5.2-1

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

02/06:21

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

02/06:13

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

08/00:05

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

07/01:10

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

05/02:14

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ

05/00:23

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ

06/02:24

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ

06/01:07

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

10/07:47

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ

07/23:17

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ

06/23:40

ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

06/00:56

ｼｬﾄﾙ初飛行。
(試験飛行)
ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑのﾃｽﾄ等(試験飛行)(試験飛行)
初の軍事ﾐｯｼｮﾝ。
(試験飛行)
初の実用飛行。
人工衛星SBS-3とｱﾆｸC-3を打上げ。
ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ号初飛行。
TDRS-A(追跡ﾃﾞｰﾀ中継衛星)。
ｼｬﾄﾙ初のEVA。
米国初の女性宇宙飛行士(ｻﾘｰ･ﾗｲﾄﾞ)。
ｱﾆｸC-2/ﾊﾟﾗﾊﾟB-1衛星を打上げ。 SPAS衛星を放出 /回収。
初の夜間打上げ/夜間着陸。
人工雪実験(朝日新聞社後
援)。
初のｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞﾐｯｼｮﾝ。
SEPAC(日本のｵｰﾛﾗ実験)を実施。
初のﾍﾟｲﾛｰﾄﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ。ﾒﾙ
ﾎﾞﾙﾄは、初の欧州宇宙飛行士。
ﾔﾝｸﾞは宇宙飛行回数最多記録(6回)。
ｳｴｽﾀｰ6/ﾊﾟﾗﾊﾟB-2衛星を打上げ。
命綱無しでの宇宙遊泳に初成功。
KSCに初着陸。
初の軌道上衛星修理(SMM衛星)。
LDEF(長期曝露衛星)の放出 (1990 年 1 月 打 上 げ のSTS-32で回収)。
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ初飛行。
OSAT-1太陽電池ﾊﾟﾄﾞﾙ展
開実験。
3衛星を放出。
初の民間ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ(ｳｵｰｶｰ)。

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

STS41-G

1984.10.5

1984.10.13(13)

STS51-A

1984.11.8

1984.11.16

(14)

宇宙飛行士
ﾛﾊﾞｰﾄ･ｸﾘｯﾍﾟﾝ(C)ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ

08/05:23

備(2／17)
考

ERBS(地球熱放射測定衛

ｼﾞｮﾝ･ﾏｸﾌﾞﾗｲﾄｰﾄﾞ(P)星)放出。

ｷｬｻﾘﾝ･ｻﾘﾊﾞﾝ*(MS)SIR-B(合成開口ﾚｰﾀﾞｰ)

ｻﾘｰ･ﾗｲﾄﾞ*(MS)

米国女性初の宇宙遊泳(ｻﾘﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ･ﾘｰﾂﾏ(MS)ﾊﾞﾝ)。

ﾏｰｸ･ｶﾞﾙﾉｰ(PS ｶﾅﾀﾞ)

ﾏｰｸ･ｶﾞﾙﾉｰは、ｶﾅﾀﾞ初の宇宙

ﾎﾟｰﾙ･ｽｶﾘｰﾊﾟﾜｰ(PS ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)

飛行士。

ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾎｰｸ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

07/23:45

2衛星を放出した後、別の衛ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｳｫｰｶｰ(P)星(ﾊﾟﾗﾊﾟB-2 / ｳｴｽﾀｰVI)を

ｱﾝﾅ･ﾌｨｯｼｬｰ*(MS)回収し、地球へ持ち帰った。

ﾃﾞｰﾙ･ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ(MS)(初の衛星回収。)

ｼﾞｮｾﾌ･ｱﾚﾝ (MS)STS51-C1985.1.24

1985.1.27(15)

ﾄｰﾏｽ･ﾏｯﾃｨﾝｸﾞﾘｰ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

03/01:33

軍事ﾐｯｼｮﾝ。

ﾛｰﾚﾝ･ｼｭﾗｲﾊﾞｰ(P)ｵﾆﾂﾞｶ氏は日系3世。

ｴﾘｿﾝ･ｵﾆﾂﾞｶ(MS)ﾍﾟｲﾄﾝはDoDのPS。

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊﾞｸﾘ(MS)ｹﾞｰﾘｰ･ﾍﾟｲﾄﾝ(PS)STS51-D

1985.4.12

1985.4.19(16)

ｶﾛﾙ･ﾎﾞﾌﾞｺ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

06/23:56

放出された2機の衛星のう

ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ(P)ち、ｼﾝｺﾑIV-3は静止軌道投

ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ｾﾄﾞﾝ*(MS)入に失敗。

ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾎﾌﾏﾝ(MS)ｶﾞｰﾝ上院議員搭乗。

ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ･ｸﾞﾘｯｸﾞｽ(MS)ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｳｫｰｶｰ(PS)ｼﾞｪｰｸ･ｶﾞｰﾝ(PS)STS51-B

1985.4.29

1985.5.6(17)

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔ(C)ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ

07/00:08

ｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞ3号。

ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

07/01:38

衛星3個を打上げ。

ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ(P)ﾄﾞﾝ･ﾚｽﾞﾘｰ･ﾘﾝﾄﾞ(MS)ﾉｰﾏﾝ･ｻｶﾞｰﾄﾞ(MS)ｳｲﾘｱﾑ･ｿｰﾝﾄﾝ(MS)L.ﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾍﾞﾙｸﾞ(PS ｵﾗﾝﾀﾞ)
ﾃｨﾗｰ･ﾜﾝ(PS)STS51-G

1985.6.17

1985.6.24(18)

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝｽﾀｲﾝ(C)ｼﾞｮﾝ･ｸﾚｲﾄﾝ(P)SPAS衛星を放出/回収。

ｽﾁｰﾌﾞﾝ･ﾅｹﾞﾙ(MS)ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱのｻﾙﾀﾝ王子とﾌﾗﾝｼﾞｮﾝ･ﾌｧﾋﾞｱﾝ(MS)ｽ人のﾎﾞｰﾄﾞﾘｰがPSとしてｼｬﾉﾝ･ﾙｰｼｯﾄﾞ*(MS)搭乗。

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾎﾞｰﾄﾞﾘｰ(PS ﾌﾗﾝｽ)
ｻﾙﾀﾝ･ｻﾙﾏﾝ･ｱﾙｻｳﾄﾞ(PS ｻｳｼﾞ)
STS51-F(19)

1985.7.29

1985.8.6

ｺﾞｰﾄﾞﾝ･ﾌﾗｰﾄﾝ(C)ﾛｲ･ﾌﾞﾘｯｼﾞｽ(P)ｱﾝｿﾆｰ･ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ(MS)ｶｰﾙ･ﾍﾅｲｽﾞ(MS)ｽﾄｰﾘｰ･ﾏｽｸﾞﾚｲﾌﾞ(MS)
ﾛｰﾚﾝ･ｱｸﾄﾝ(PS)ｼﾞｮﾝ･ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ･ﾊﾞﾙﾄｰ(PS)

付録5.2-2

ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ

07/22:45

ｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞ2号。

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

STS51-I1985.8.27

1985.9.3

(20)

宇宙飛行士
ｼﾞｮｰ･ｴﾝｸﾞﾙ(C)(3／17)
考

ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)備ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

07/02:18

衛星3個を打上げ。

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｺｰﾍﾞｲ(P)ｼﾝｺﾑIV-3衛星の軌道上修

ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾎﾌﾃﾝ(MS)理。

ｼﾞｮﾝ･ﾗｳﾝｼﾞ(MS)ｳｨﾘｱﾑ･ﾌｨｯｼｬｰ (MS)STS51-J

1985.10.3

1985.10.7(21)

ｶﾛﾙ･ﾎﾞﾌﾞｺ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

04/01:44

ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ初飛行。

ﾛﾅﾙﾄﾞ･ｸﾞﾚｲﾌﾞ(P)

第2回軍事ﾐｯｼｮﾝ。

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｽﾁｭﾜｰﾄ(MS)

2機の軍事通信衛星

ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ﾋﾙﾏｰｽﾞ(MS)DSCSIIIを軌道投入。

ｳｨﾘｱﾑ･ペｲﾙｽ (PS)
STS61-A

1985.10.30

1985.11.6(22)

ﾍﾝﾘｰ･ﾊｰﾂﾌｨｰﾙﾄﾞ(C)ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ

07/00:44

ｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞD-1

ｽﾁｰﾌﾞﾝ･ﾅｹﾞﾙ(P)(ﾄﾞｲﾂ主導のｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞ利用

ﾎﾞﾆｰ･ﾀﾞﾝﾊﾞｰ*(MS)微小重力実験)。

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊﾞｸﾘ(MS)西ﾄﾞｲﾂ人PS 2名、ｷﾞｵﾝ･ﾌﾞﾙﾌｫｰﾄﾞ(MS)ｵﾗﾝﾀﾞ人 PS 1名。

E.ﾒｯｻｰｼｭﾐｯﾄ(PS ﾄﾞｲﾂ)
ﾚｲﾝ･ﾌｧｰﾗｰ(PS ﾄﾞｲﾂ)
ｳｰﾎﾞ･ｵｯｹﾙｽﾞ (PS ｵﾗﾝﾀﾞ)
STS61-B

1985.11.27

1985.12.3(23)ﾌﾞﾙｰｽﾀｰ･ｼｮｳ,Jr.(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

06/21:05

衛星3個を放出。

ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｵｺﾅｰ(P)

船外活動による大型ﾄﾗｽのｼｬｰｳｯﾄﾞ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(MS)

組立実験。

ﾒﾘｰ･ｸﾘｰﾌﾞ* (MS)

ﾒｷｼｺ人 PS 1名。

ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽ(MS)ﾛﾄﾞﾙﾌｫｰﾈﾘ･ﾍﾞﾗ(PS ﾒｷｼｺ)
ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｳｫｰｶｰ (PS)
STS61-C1986.1.12

1986.1.18(24)

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｷﾞﾌﾞｿﾝ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

06/02:04

ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾎﾞｰﾙﾃﾞﾝ(P)ｻﾄｺﾑK-1衛星を放出。
ﾈﾙｿﾝ下院議員搭乗。

ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾁｬﾝ･ﾃﾞｨｱｽ(MS)ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾎｰﾚｲ(MS)ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾈﾙｿﾝ(MS)ﾛﾊﾞｰﾄ･ｾﾝｶｰ(PS)ﾋﾞﾙ･ﾈﾙｿﾝ (PS)
STS51-L1986.1.28－(25)

ﾌﾗﾝｼｽ･ｽｺﾋﾞｰ(C)ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ

00/00:01

ﾏｲｹﾙ･ｽﾐｽ(P)

打上げ後73秒で爆発。
搭乗員7名死亡。

ｼﾞｭﾃﾞｨｽ･ﾚｽﾞﾆｸ*(MS)ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ号10回目の飛行。

ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾏｸﾈｱ(MS)ﾏｺｰﾘﾌは、教師として初めてｴﾘｿﾝ･ｵﾆﾂﾞｶ(MS)

搭乗(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)。

ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ｼﾞｬｰﾋﾞｽ(PS)ｸﾘｽﾀ･ﾏｺｰﾘﾌ* (教師)STS-26(26)

1988.9.29

1988.10.3

ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾎｰｸ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

04/01:00

2年8ヶ月ぶりの飛行再開。

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｶﾋﾞｰ(P)この間、ｼｬﾄﾙは400箇所以上

ｼﾞｮﾝ･ﾗｳﾝｼﾞ(MS)を改修。

ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾈﾙｿﾝ(MS)

ﾃﾞｰﾀ中継衛星TDRS-C放ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ･ﾋﾙﾏｰｽﾞ (MS)出。

付録5.2-3

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

STS-27

1988.12.2

1988.12.6

(27)

宇宙飛行士
ﾛﾊﾞｰﾄ･ｷﾞﾌﾞｿﾝ(C)(4／17)
考

ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)備

ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

04/09:06

第3回軍事ﾐｯｼｮﾝ。

ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

04/23:39

ﾃﾞｰﾀ中継衛星TDRS-D放ｶﾞｲ･ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ(P)ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾐｭﾚｲﾝ(MS)ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽ(MS)ｳｲﾘｱﾑ･ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ (MS)STS-291989.3.13

1989.3.18(28)

ﾏｲｹﾙ･ｺｰﾂ(C)ｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾗﾊ(P)出。

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊﾞｼﾞｱﾝ (MS)

宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ用ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ･ﾗｼﾞｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊﾞｸﾘ(MS)ｴｰﾀ実験。

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｽﾌﾟﾘﾝｶﾞｰ(MS)STS-301989.5.4

1989.5.8(29)

ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｳｫｰｶｰ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

04/00:58

金星探査機「ﾏｾﾞﾗﾝ」放出。

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

05/01:00

第4回軍事ﾐｯｼｮﾝ。

ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

04/23:41

木星探査機「ｶﾞﾘﾚｵ」放出。

ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

05/00:07

第5回軍事ﾐｯｼｮﾝ。

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

10/21:01

LDEFの回収

ﾛﾅﾙﾄﾞ･ｸﾞﾚｲﾌﾞ(P)ﾉｰﾏﾝ･ｻｶﾞｰﾄﾞ (MS)
ﾒﾘｰ･ｸﾘｰﾌﾞ* (MS)
ﾏｰｸ･ﾘｰ(MS)STS-28

1989.8.8

1989.8.13(30)

ﾌﾞﾙｰｽﾀｰ･ｼｮｳ,Jr.(C)ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾘﾁｬｰｽﾞ(P)ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ･ﾘｰﾂﾏ(MS)ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ｱﾀﾞﾑｿﾝ(MS)ﾏｰｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ(MS)STS-34

1989.10.18

1989.10.23(31)

ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ(C)ﾏｲｹﾙ･ﾏｯｶﾘｰ(P)ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾁｬﾝ･ﾃﾞｨｱｽ(MS)ｼｬﾉﾝ･ﾙｰｼｯﾄﾞ*(MS)ｴﾚﾝ･ﾍﾞｰｶｰ*(MS)STS-33

1989.11.22

1989.11.27(32)

ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ(C)ｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾗﾊ(P)ｽﾄｰﾘｰ･ﾏｽｸﾞﾚｲﾌﾞ(MS)ﾏﾝﾚｲ･ｶｰﾀｰ(MS)ｷｬｻﾘﾝ･ｿｰﾝﾄﾝ*(MS)STS-32

1990.1.9

1990.1.19(33)

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝｽﾀｲﾝ(C)ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｳｪｻﾞｰﾋﾞｰ(P)(1984年4月打上げのﾎﾞﾆｰ･ﾀﾞﾝﾊﾞｰ*(MS)STS-41Cで放出したもの)。

ﾏｰｼｬ･ｱｲﾋﾞﾝｽﾞ*(MS)ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ･ﾛｳ(MS)STS-36

1990.2.28

1990.3.4(34)

ｼﾞｮﾝ･ｸﾚｲﾄﾝ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

04/10:18

第6回軍事ﾐｯｼｮﾝ。

ｼﾞｮﾝ･ｷｬｽﾊﾟｰ(P)AFP-731(偵察及び電子情ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾐｭﾚｲﾝ(MS)

報収集衛星)放出。

ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ･ﾋﾙﾏｰｽﾞ(MS)ﾋﾟｴｰﾙ･ｿｰｲﾄ(MS)STS-31

1990.4.24

1990.4.29(35)

ﾛｰﾚﾝ･ｼｭﾗｲﾊﾟｰ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

05/01:16

ﾊｯﾌﾞﾙ宇宙望遠鏡(HST)放ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾎﾞｰﾙﾃﾞﾝ(P)出(重量11t)。

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾎｰﾚｲ(MS)

過去最高の軌道高度534km

ﾌﾞﾙｰｽ･ﾏｯｶﾝﾄﾞﾚｽ(MS)を記録。

ｷｬｻﾘﾝ･ｻﾘﾊﾞﾝ*(MS)STS-41(36)

1990.10.6

1990.10.10

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾘﾁｬｰｽﾞ(C)ﾛﾊﾞｰﾄ･ｶﾊﾞﾅ(P)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

04/02:10

太陽極軌道探査機「ﾕﾘｼｰｽﾞ」
放出。

ﾌﾞﾙｰｽ･ﾒﾙﾆｯｸ(MS)ｳｲﾘｱﾑ･ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ(MS)ﾄｰﾏｽ･ｴｲｶｰｽﾞ(MS)付録5.2-4

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

STS-38

1990.11.15

1990.11.20

(37)

宇宙飛行士
ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｶﾋﾞｰ(C)(5／17)
考

ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)備

ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

04/21:54

第7回軍事ﾐｯｼｮﾝ。

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

08/23:05

ﾌﾗﾝｸ･ｶﾙﾊﾞｰﾄｿﾝ(P)ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｼﾞｪﾏｰ(MS)ｶｰﾙ･ﾐｰﾄﾞ(MS)R.ｽﾌﾟﾘﾝｶﾞｰ(MS)STS-35

1990.12.2

1990.12.11(38)

ﾊﾞﾝｽ･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ(C)ASTRO-1:天文観測ﾐｯｼｮﾝ。

ｶﾞｲ･ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ(P)紫外線及びX線望遠鏡で天ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾎﾌﾏﾝ(MS)

体を観測

ｼﾞｮﾝ･ﾗｳﾝｼﾞ(MS)ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾊﾟｰｶｰ(MS)ｻﾐｭｴﾙ･ﾃﾞｭﾗﾝｽ(PS)ﾛﾅｳﾄﾞ･ﾊﾟﾗｲｽﾞ(PS)STS-37

1991.4.5

1991.4.11(39)

STS-391991.4.28

1991.5.6(40)

ｽﾁｰﾌﾞﾝ･ﾅｹﾞﾙ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

05/23:33

GRO(ｺﾝﾌﾟﾄﾝ･ｶﾞﾝﾏ線天体観

ｹﾈｽ･ｷｬﾒﾛﾝ(P)測衛星)放出。

ﾘﾝﾀﾞ･ｺﾞﾄﾞｳｨﾝ*(MS)

船外活動(EVA)で宇宙ｽﾃｰｼｮ

ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽ(MS)ﾝ用のCETAｶｰﾄの試験を実

ｼﾞｪﾛｰﾑ･ｱﾌﾟﾄ(MS)施。

ﾏｲｹﾙ･ｺｰﾂ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

08/07:22

軍事ﾐｯｼｮﾝ。

ﾌﾞﾚｲﾝ･ﾊﾓﾝﾄﾞ(P)IBSS(SDI用赤外線背景特ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾊｰﾊﾞｰ(MS)徴探査装置)等を搭載。

ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾏｸﾓﾅｸﾞﾙ(MS)ｷﾞｵﾝ･ﾌﾞﾙﾌｫｰﾄﾞ(MS)ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾚｰｼｰﾋﾞｰﾁ(MS)ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾋｰﾌﾞ(MS)STS-401991.6.5

1991.6.14(41)

ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｵｺﾅｰ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

09/02:14

SLS-1(ｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞによる生命

ｼﾄﾞﾆｰ･ｸﾞﾁｪﾚｽ(P)科学ﾐｯｼｮﾝ)：宇宙酔い、人ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ｾﾄﾞﾝ*(PC)体の微小重力環境への適応

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊﾞｼﾞｱﾝ(MS)

実験等のため生物試料としﾀﾏﾗ･ｼﾞｬｰﾆｶﾞﾝ*(MS)てﾈｽﾞﾐ29匹、ｸﾗｹﾞ2,478尾をﾄﾞﾘｭｰ･ｶﾞﾌﾆｲ(PS)搭載。

ﾐﾘｰ･ﾌﾙﾌｫｰﾄﾞ*(PS)STS-43

1991.8.2

1991.8.11(42)

ｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾗﾊ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

08/21:21

ﾏｲｹﾙ･ﾍﾞｰｶｰ(P)

ﾃﾞｰﾀ中継衛星TDRS-E放出。

ｼｬﾉﾝ･ﾙｰｼｯﾄﾞ*(MS)ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ･ﾛｳ(MS)ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ｱﾀﾞﾑｿﾝ(MS)STS-48

1991.9.12

1991.9.18(43)

ｼﾞｮﾝ･ｸﾚｲﾄﾝ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

05/08:28

ｹﾈｽ･ﾗｲﾄﾗｰ(P)UARS(高層大気研究
衛星)放出。

ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｼﾞｪﾏｰ(MS)ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊﾞｸﾘ(MS)ﾏｰｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ(MS)STS-44(44)

1991.11.24

1991.12.1

ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

06/22:51

軍事ﾐｯｼｮﾝ。

ﾃﾚﾝｽ･ﾍﾝﾘｸｽ(P)DSP(ﾐｻｲﾙ早期警戒衛星)放ｼﾞｪｰﾑｽ･ｳﾞｫｽ(MS)出。

ｽﾄｰﾘｰ･ﾏｽｸﾞﾚｲﾌﾞ(MS)

7回目の夜間打ち上げ。

ﾏﾘｵ･ﾗﾝｺ(MS)ﾄｰﾏｽ･ﾍﾈﾝ(PS)付録5.2-5

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)
STS-42

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

1992.1.22

1992.1.30

(45)

宇宙飛行士
ﾛﾅﾙﾄﾞ･ｸﾞﾚｲﾌﾞ(C)ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

08/01:15

備(6／17)
考IML-1(第一次国際微小重力ｽﾃﾌｧﾝ･ｵｽﾞﾜﾙﾄﾞ(P)実験室)：ｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞによる材

ﾉｰﾏﾝ･ｻｶﾞｰﾄﾞ (MS)料、生命科学関係ﾐｯｼｮﾝ。日

ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ･ﾋﾙﾏｰｽﾞ(MS)本は宇宙放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装

ｳｲﾘｱﾑ･ﾘﾃﾞｨ(MS)置、有機結晶成長装置を提供

ﾛﾊﾞｰﾀ･ﾎﾞﾝﾀﾞｰ*(PS ｶﾅﾀﾞ)

して参加。

ｳﾙﾌ･ﾒﾙﾎﾞﾙﾄ(PS)STS-45

1992.3.24

1992.4.2(46)

ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾎﾞｰﾙﾃﾞﾝ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

08/22:09

ATLAS-1：太陽ｴﾈﾙｷﾞｰが地球

ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾀﾞﾌｨｰ(P)

大気に与える影響を観測。

ｷｬｻﾘﾝ･ｻﾘﾊﾞﾝ*(PC)日本のSEPAC(人工ｵｰﾛﾗ･宇ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ･ﾘｰﾂﾏ(MS)宙ﾌﾟﾗｽﾞﾏの研究)実験を実

ﾏｲｹﾙ･ﾌｫｰﾙ(MS)施。

ﾀﾞｰｸ･ﾌﾘﾓｰﾄ(PS ﾍﾞﾙｷﾞｰ)
ﾊﾞｲﾛﾝ･ﾘﾋﾃﾝﾊﾞｰｸﾞ(PS)STS-491992.5.7

1992.5.16(47)

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝｽﾀｲﾝ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

08/21:18

ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ6F-3衛星の回収、修ﾋﾟｴｰﾙ･ｿｰｲﾄ(MS)理、軌道再投入を実施。(史ｷｬｻﾘﾝ･ｿｰﾝﾄﾝ*(MS)上初の3人同時のEVAにより

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾋｰﾌﾞ(MS)

手づかみで衛星回収)

ﾄｰﾏｽ･ｴｲｶｰｽﾞ(MS)宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ建設のための技

ﾌﾞﾙｰｽ･ﾒﾙﾆｯｸ(MS)STS-501992.6.25

1992.7.9(48)

ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ初飛行。

ｹﾋﾞﾝ･ﾁﾙﾄﾝ(P)ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾘﾁｬｰｽﾞ(C)

術試験用EVA実施。
ｺﾛﾝﾋﾞｱ

13/19:31

USML-1(米国微小重力実験

ｹﾈｽ･ﾊﾞｳｱｰｿｯｸｽ(P)室)：ﾎﾞﾆｰ･ﾀﾞﾝﾊﾞｰ*(PC)

材料実験、流体物理、燃焼実

ｴﾚﾝ･ﾍﾞｰｶｰ*(MS)験、ﾊﾞｲｵ等31の実験を実施。

ｶｰﾙ･ﾐｰﾄﾞ(MS)ﾛｰﾚﾝｽ･ﾃﾞﾙｶｽ(PS)ﾕｰｼﾞﾝ･ﾄﾘﾝ(PS)STS-46

1992.7.31

1992.8.8(49)

ﾛｰﾚﾝ･ｼｭﾗｲﾊﾞｰ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

07/23:15

TSS-1：NASA/ｲﾀﾘｱ宇宙機関

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｱﾚﾝ(P)共同開発。20kmの伝導性ﾃｻﾞ

ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾎﾌﾏﾝ(PC)ｰの先につけた衛星を展開す

ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾁｬﾝ･ﾃﾞｨｱｽ(MS)る予定だったが、失敗し、回ｸﾛｰﾄﾞ･ﾆｺﾘｴ(MS ESA)収。

ﾏｰｼｬ･ｱｲﾋﾞﾝｽﾞ*(MS)EURECA(欧州回収型無人ﾌﾘ

ﾌﾗﾝｺ･ﾏﾚｰﾊﾞ(PS ｲﾀﾘｱ)

ｰﾌﾗｲﾔ)を放出。(実験終了後
STS-57で回収)。
ﾆｺﾘｴはESAの飛行士。

STS-47

1992.9.12

1992.9.20(50)

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｷﾞﾌﾞｿﾝ(C)(51)

07/22:30

ｶｰﾃｨｽ･ﾌﾞﾗｳﾝ(P)1992.10.22

1992.11.1

FMPT(ふわっと’92)：ｽﾍﾟｰｽﾗ
ﾌﾞによる材料、生命科学関係

ﾏｰｸ･ﾘｰ(MS)の43ﾃｰﾏの実験を実施(うちｼﾞｪﾛｰﾑ･ｱﾌﾟﾄ(MS)日本34ﾃｰﾏ)

N.ｼﾞｬﾝ･ﾃﾞｰﾋﾞｽ*(MS)初の日本人、黒人女性、

ﾒｲ･ｼﾞｪﾐｿﾝ*(MS)

夫婦での搭乗(ﾘｰ、ﾃﾞｨﾋﾞｽ)。

毛利
STS-52ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ衛(PS NASDA)

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｳｪｻﾞｰﾋﾞｰ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

09/20:56

USMP-1(米国微小重力実

ﾏｲｹﾙ･ﾍﾞｰｶｰ(P)験)。

ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾚｰｼｰﾋﾞｰﾁ(MS)LAGEOS-2(ﾚｰｻﾞｰ測地衛星、ｳｲﾘｱﾑ･ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ(MS)NASA/ｲﾀﾘｱ宇宙機関)を放

ﾀﾏﾗ･ｼﾞｬｰﾆｶﾞﾝ*(MS)出。

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾏｸﾘｰﾝ(PS ｶﾅﾀﾞ)

付録5.2-6

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

STS-53

1992.12.2

1992.12.9

(52)

宇宙飛行士
ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｳｫｰｶｰ(C)ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

07/07:19

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｶﾊﾞﾅ(P)備(7／17)
考第10回軍事ﾐｯｼｮﾝ(専用としては最後)。

ｷﾞｵﾝ･ﾌﾞﾙﾌｫｰﾄﾞ(MS)ｼﾞｪｰﾑｽ･ｳﾞｫｽ(MS)ﾏｲｹﾙ･R･ｸﾘﾌｫｰﾄﾞ(MS)STS-54

1993.1.13

1993.1.19(53)

ｼﾞｮﾝ･ｷｬｽﾊﾟｰ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

05/23:38

ﾃﾞｰﾀ中継衛星TDRS-F放ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾏｸﾓﾅｸﾞﾙ(P)出。

ﾏﾘｵ･ﾗﾝｺ(MS)宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ建設に備えた船ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾊｰﾊﾞｰ(MS)

外活動試験実施。

ｽｰｻﾞﾝ･ﾍﾙﾑｽﾞ*(MS)STS-56

1993.4.8

1993.4.17(54)

ｹﾈｽ･ｷｬﾒﾛﾝ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

09/06:08

ATLAS-2。

ｽﾃﾌｧﾝ･ｵｽﾞﾜﾙﾄﾞ(P)太陽観測衛星ｽﾊﾟﾙﾀﾝ

ﾏｲｸ･ﾌｫｰﾙ(MS)201-01。

ｹﾈｽ･ｺｯｸﾚﾙ(MS)ｴﾚﾝ･ｵﾁｮｱ*(MS)STS-55

1993.4.26

1993.5.6(55)

ｽﾁｰﾌﾞﾝ･ﾅｹﾞﾙ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

09/23:40

ﾃﾚﾝｽ･ﾍﾝﾘｯｸｽ(P)ｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞD-2：生命科学、材料実験、ﾛﾎﾞｯﾄ工学、地球観

ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽ(PC)

測等の88件の実験を実施。

ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾌﾟﾘｺｰﾄ(MS)ｳｫｰﾀｰとｼｪﾙｹﾞﾙはDARA(ﾄﾞﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ･ﾊﾘｽ(MS)ｲﾂ宇宙機関)選抜の宇宙飛

ｳﾙﾘｯﾋ･ｳｫｰﾀｰ(PS ﾄﾞｲﾂ)行士。

ﾊﾝｽ･ｼｪﾙｹﾞﾙ(PS ﾄﾞｲﾂ)
STS-57

1993.6.21

1993.7.1(56)

ﾛﾅﾙﾄﾞ･ｸﾞﾚｲﾌﾞ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

09/23:45

EURECA-1の回収。

ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾀﾞﾌｨｰ(P)SPACEHAB(商業宇宙実験

ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ･ﾛｳ(PC)室)初号機。

ﾅﾝｼｰ･ｼｬｰﾛｯｸ*(MS)HST修理ﾐｯｼｮﾝの事前訓練

ﾋﾟｰﾀｰ･ﾜｲｿﾞﾌ(MS)としてのEVAを実施。

ｼﾞｬﾆｽ･ｳﾞｫｽ*(MS)STS-51

1993.9.12

1993.9.22(57)

STS-58

ﾌﾗﾝｸ･ｶﾙﾊﾞｰﾄｿﾝ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

09/20:11

ｳｲﾘｱﾑ･ﾘﾃﾞｨ(P)1993.10.18

1993.11.1(58)

ACTS(次世代通信技術衛星)放出。

ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾆｭｰﾏﾝ(MS)ORFEUS-SPAS衛星実験。

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞｰｼｭ(MS)

HST修理ﾐｯｼｮﾝの準備段階

ｶｰﾙ･ｳｫﾙﾂ(MS)としてのEVAを実施。

ｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾗﾊ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

14/00:13

SLS-2。

ﾘｯｸ･ｼｰｱﾌｫｽ(P)

過去最長の14日間の飛行を

ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ｾﾄﾞﾝ*(PC)記録。

ｳｲﾘｱﾑ･ﾏｯｶｰｻｰ(MS)ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｳﾙﾌ(MS)ｼｬﾉﾝ･ﾙｰｼｯﾄﾞ*(MS)ﾏｰﾁﾝ･ﾌｪｯﾄﾏﾝ(PS)STS-61(59)

1993.12.2

1993.12.13

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｶﾋﾞｰ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

10/19:59

HSTの修理ﾐｯｼｮﾝ#1。

ｹﾈｽ･ﾊﾞｳｱｰｿｯｸｽ (P)

一回のｼｬﾄﾙ･ﾐｯｼｮﾝとしてはｽﾄｰﾘｰ･ﾏｽｸﾞﾚｲﾌﾞ(PC)

最多の5回のEVAを実施。ｿｷｬｻﾘﾝ･ｿｰﾝﾄﾝ*(MS)ｰﾝﾄﾝは女性として最多の延ｸﾛｰﾄﾞ･ﾆｺﾘｴ(MS ESA)

べ3回のEVAを実施。

ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾎﾌﾏﾝ(MS)ﾄｰﾏｽ･ｴｲｶｰｽﾞ(MS)付録5.2-7

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)
STS-60

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

1994.2.3

1994.2.11

(60)

宇宙飛行士
ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾎﾞｰﾙﾃﾞﾝ(C)(8／17)
考

ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)備ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

08/07:09

SPACEHAB-2。
WSF(航跡を利用した超々高ｹﾈｽ･ﾗｲﾄﾗｰ,Jr.(P)N.ｼﾞｬﾝ･ﾃﾞｰﾋﾞｽ*(MS)

真空実験装置)は放出失敗。

ﾛﾅﾙﾄﾞ･ｾｶﾞ(MS)ｸﾘｶﾚﾌは、ｼｬﾄﾙ初のﾛｼｱ人宇宙ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾁｬﾝ･ﾃﾞｨｱｽ(MS)飛行士。

ｾﾙｹﾞｲ･ｸﾘｶﾚﾌ(MS ﾛｼｱ)
STS-62

1994.3.4

1994.3.18(61)

ｼﾞｮﾝ･ｷｬｽﾊﾟｰ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

13/23:16

USMP-2。

ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

11/05:49

SRL-1(ｼｬﾄﾙ搭載型合成開口ﾚ

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｱﾚﾝ(P)ﾋﾟｴｰﾙ･ｿｰｲﾄ(MS)ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｼﾞｪﾏｰ(MS)ﾏｰｼｬ･ｱｲﾋﾞﾝｽﾞ*(MS)STS-591994.4.9

1994.4.20(62)

ｼﾄﾞﾆｰ･ｸﾞﾁｪﾚｽ(C)ｹﾋﾞﾝ･ﾁﾙﾄﾝ (P)ｰﾀﾞ)。

ﾘﾝﾀﾞ･ｺﾞﾄﾞｳｨﾝ*(PC)ｼﾞｪﾛｰﾑ･ｱﾌﾟﾄ(MS)ﾏｲｹﾙ･R･ｸﾘﾌｫｰﾄﾞ(MS)ﾄｰﾏｽ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ(MS)STS-65

1994.7.8

1994.7.23(63)

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｶﾊﾞﾅ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

14/17:55

IML-2。

ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾊﾙｾﾙ(P)向井PSが日本人女性として

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾋｰﾌﾞ(PC)

初めて飛行。

ｶｰﾙ･ｳｫﾙﾂ(MS)ﾘﾛｲ･ﾁｬｵ(MS)ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾄｰﾏｽ(MS)向井STS-64

1994.9.9

1994.9.20(64)

千秋*(PS NASDA)

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾘﾁｬｰｽﾞ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

10/22:50

ﾌﾞﾚｲﾝ･ﾊｰﾓﾝﾄﾞ,Jr.(P)LITE-1(ﾗｲﾀﾞ：能動型光学地球観測装置)。

ｼﾞｪﾘｰ･ﾘﾈﾝｼﾞｬｰ(MS)ｽﾊﾟﾙﾀﾝ201-2。

ｽｰｻﾞﾝ･ﾍﾙﾑｽﾞ*(MS)SAFERの試験(10年ぶりのｶｰﾙ･ﾐｰﾄﾞ(MS)命綱無しの船外活動飛行)

ﾏｰｸ･ﾘｰ(MS)STS-68

1994.9.30

1994.10.11(65)

ﾏｲｹﾙ･ﾍﾞｰｶｰ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

11/05:46

ﾃﾚﾝｽ･ｳｲﾙｶｯﾄ(P)SRL-2(ｼｬﾄﾙ搭載型合成開口ﾚｰﾀﾞ)。

ﾄｰﾏｽ･ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ(PC)ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞｰｼｭ(MS)ﾋﾟｰﾀｰ･ﾜｲｿﾞﾌ(MS)ｽﾁｰﾌﾞﾝ･ｽﾐｽ(MS)STS-66

1994.11.3

1994.11.14(66)

ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾏｸﾓﾅｸﾞﾙ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

10/22:35

ATLAS-3。
CRISTA-SPAS(大気観測用

ｶｰﾃｨｽ･ﾌﾞﾗｳﾝ(P)ｴﾚﾝ･ｵﾁｮｱ*(PC)低温赤外線分光器･望遠鏡)。

ｼﾞｮｾﾌ･ﾀﾅｰ(MS)ｸﾚﾙﾎﾞｲはESAの宇宙飛行士。

ｼﾞｰﾝﾌﾗﾝｺｲｽ･ｸﾚﾙﾎﾞｲ(MS ESA)
ｽｺｯﾄ･ﾊﾟﾗｼﾞﾝｽｷｰ(MS)STS-63(67)

1995.2.3

1995.2.11

ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ｳｪｻﾞﾋﾞｰ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

08/06:28

SPACEHAB-3。

ｱｲﾘｰﾝ･ｺﾘﾝｽﾞ*(P)ｽﾊﾟﾙﾀﾝ204。

ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ･ﾊﾘｽ(MS)ｱｲﾘｰﾝ･ｺﾘﾝｽﾞは、初の女性ﾊﾟｲ

ﾏｲｹﾙ･ﾌｫｰﾙ(MS)ﾛｯﾄ。

ｼﾞｬﾆｽ･ｳﾞｫｽ*(MS)2月6日 ﾐｰﾙとﾗﾝﾃﾞﾌﾞｰし、

ｳﾗｼﾞﾐｰﾙ･ﾁﾄﾌ(MS ﾛｼｱ)

11mまで接近。
宇宙服の低温環境試験。

付録5.2-8

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)
STS-67

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

1995.3.2

1995.3.18

(68)

宇宙飛行士
ｽﾃﾌｧﾝ･ｵｽﾞﾜﾙﾄﾞ(C)(9／17)
考

ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)備

ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

16/15:09

ASTRO-2。

ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

09/19:23

ﾐｰﾙと初めてﾄﾞｯｷﾝｸﾞ。

ｳｨﾘｱﾑ･ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ(P)ﾀﾏﾗ･ｼﾞｬｰﾆｶﾞﾝ*(PC)ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾗﾝｽﾌｪﾙﾄﾞ(MS)ｳｴﾝﾃﾞｨｰ･ﾛｰﾚﾝｽ*(MS)ｻﾐｭｴﾙ･ﾃﾞｭﾗﾝｽ(PS)ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾊﾟﾗｲｽﾞ(PS)STS-71

1995.6.27

1995.7.7(69)

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｷﾞﾌﾞｿﾝ(C)ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾌﾟﾘｺｰﾄ(P)ﾐｰﾙと6月29日にﾄﾞｯｷﾝｸﾞし、

ｴﾚﾝ･ﾍﾞｰｶｰ*(MS)7月4日に分離。

ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾊｰﾊﾞｰ(MS)米ロ共同科学研究実施。

ﾎﾞﾆｰ･ﾀﾞﾝﾊﾞｰ*(MS)ﾛｼｱ人2名、ｱﾒﾘｶ人1名の<打ち上げのみ>
ｱﾅﾄﾘｰ･ｿﾛﾋﾞﾖﾌ(ﾛｼｱ)

ﾐｰﾙ滞在ｸﾙｰを乗せて帰還。
ｿﾛﾋﾞﾖﾌとﾌﾞﾀﾞｰﾘﾝはｿﾕｰｽﾞ宇ﾆｺﾗｲ･ﾌﾞﾀﾞｰﾘﾝ(ﾛｼｱ)

宙船で帰還。

<帰還のみ>
ｳﾗｼﾞｮｰﾙ･ﾃﾞｼﾞｭｰﾛﾌ(ﾛｼｱ)ｹﾞﾅﾃﾞｨ･ｽﾄﾚｶﾛﾌ(ﾛｼｱ)ﾉｰﾏﾝ･ｻｶﾞｰﾄﾞ(NASA)
STS-701995.7.13

1995.7.22(70)

ﾃﾚﾝｽ･ﾍﾝﾘｯｸｽ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

08/22:20

ｹﾋﾞﾝ･ｸﾚｰｹﾞﾙ(P)

ﾃﾞｰﾀ中継衛星TDRS-G放出。

ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾄｰﾏｽ(MS)ﾅﾝｼｰ･ｶﾘｰ*(MS)ﾒｱﾘｰ･ｴﾚﾝ･ｳｴｰﾊﾞｰ *(MS)STS-691995.9.7

1995.9.18(71)

ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｳｫｰｶｰ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

10/20:29

WSF-2。

ﾈｹｽ･ｺｯｸﾚﾙ(P)ｽﾊﾟﾙﾀﾝ201-03。

ｼﾞｪｰﾑｽ･ｳﾞｫｽ(PC)

IEH-1(国際超紫外線観測装

ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾆｭｰﾏﾝ(MS)置)。

ﾏｲｹﾙ･ｶﾞｰﾝﾊｰﾄ(MS)EVA開発飛行試験(EDFT-2)を実施。

STS-73

1995.10.20

1995.11.5(72)

ｹﾈｽ･ﾊﾞｳｱｰｿｯｸｽ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

15/21:52

USML-2(米国のｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞ実験)

ｹﾝﾄ･ﾛﾐﾝｶﾞｰ(P)ｷｬｻﾘﾝ･ｿｰﾝﾄﾝ*(PC)ｷｬｻﾘｰﾝ･ｺｰﾙﾏﾝ*(MS)ﾏｲｹﾙ･ﾛﾍﾟｽﾞ-ｱﾚｸﾞﾘｱ(MS)ﾌﾚｯﾄﾞ･ﾚｽﾘｰ(PS)ｱﾙﾊﾞｰﾄ･ｻｺｰ(PS)STS-74

1995.11.12

1995.11.20(73)

ｹﾈｽ･ｷｬﾒﾛﾝ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

08/04:31

S/MM-2(ｼｬﾄﾙ/ﾐｰﾙﾄﾞｯｷﾝｸﾞﾐ

ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾊﾙｾﾙ,Jr.(P)ｯｼｮﾝ#2)。

ｸﾘｽ･ﾊﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ(MS ｶﾅﾀﾞ)

ﾐｰﾙへﾄﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾓｼﾞｭｰﾙと太

ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽ(MS)

陽電池ﾊﾟﾄﾞﾙを輸送。

ｳｲﾘｱﾑ･ﾏｯｶｰｻｰ(MS)ﾊﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞは、ｶﾅﾀﾞの宇宙飛行士。

STS-72(74)

1996.1.11

1996.1.20

ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾀﾞﾌｨｰ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

08/22:01

日本のSFU(宇宙実験･観測

ﾌﾞﾚﾝﾄ･ｼﾞｪｯﾄ(P)ﾌﾘｰﾌﾗｲﾔｰ)を回収。

ﾘﾛｲ･ﾁｬｵ(MS)OAST-FLYER(SPARTAN

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞﾘｰ(MS)

衛星を用いたNASAのﾌﾘｰﾌ

ｳｨﾝｽﾄﾝ･ｽｺｯﾄ(MS)ﾗｲﾔ)の放出、回収。

若田

光一(MS NASDA)

2回のEVA(EDFT-3)試験を実施。

付録5.2-9

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)
STS-75

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

1996.2.22

1996.3.9

(75)

宇宙飛行士
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｱﾚﾝ(C)ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

15/17:40

備(10／17)
考TSS-1R(ﾃｻﾞｰ衛星ｼｽﾃﾑ)実

ｽｺｯﾄ･ﾎﾛｳｲｯﾂ(P)験、ﾃｻﾞｰが切れたためﾐｯｼｮﾝ

ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾁｬﾝ･ﾃﾞｨｱｽ(PC)

達成できず。

ﾏｳﾘｯﾂｨｵ･ｹﾘ(MS ESA)USMP-3(米国微小重力実

ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾎﾌﾏﾝ(MS)験)。

ｸﾛｰﾄﾞ･ﾆｺﾘｴ(MS ESA)

ｹﾘとﾆｺﾘｴはESA、ｷﾞﾄﾞｰﾆは

ｳﾝﾍﾞﾙﾄ･ｷﾞﾄﾞｰﾆ(PS ｲﾀﾘｱ)

ASI(ｲﾀﾘｱ宇宙機関)の宇宙飛行士。

STS-76

1996.3.22

1996.3.31(76)

ｹﾋﾞﾝ･ﾁﾙﾄﾝ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

09/05:16

S/MM-3(ﾐｰﾙに3/24ﾄﾞｯｷﾝ

ﾘｯｸ･ｼｰｱﾌｫｽ(P)ｸﾞ、3/28分離)。

ﾛﾅﾙﾄﾞ･ｾｶﾞ(MS)

ｼｬﾉﾝ･ﾙｰｼｯﾄﾞはそのままﾐｰﾙ

ﾏｲｹﾙ･R･ｸﾘﾌｫｰﾄﾞ(MS)に滞在し、STS-79で帰還。

ﾘﾝﾀﾞ･ｺﾞﾄﾞｳｨﾝ*(MS)EVA(EDFT-4)試験をﾐｰﾙ外

打上げのみ

部で実施。

ｼｬﾉﾝ･ﾙｰｼｯﾄﾞ*(MS)STS-77

1996.5.19

1996.5.29(77)

ｼﾞｮﾝ･ｷｬｽﾊﾟｰ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

10/00:40

SPACEHAB-4。

ｶｰﾃｨｽ･ﾌﾞﾗｳﾝ(P)ｽﾊﾟﾙﾀﾝ-207/IAE(膨張式ｱﾝﾃ

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾄｰﾏｽ (MS)ﾅ展開実験)。

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞｰｼｭ(MS)ﾏﾘｵ･ﾗﾝｺ(MS)ﾏｰｸ･ｶﾞﾙﾉｰはｶﾅﾀﾞの宇宙飛

ﾏｰｸ･ｶﾞﾙﾉｰ(MS ｶﾅﾀﾞ)
STS-78

1996.6.20

1996.7.7(78)

ﾃﾚﾝｽ･ﾍﾝﾘｯｸｽ(C)行士。
ｺﾛﾝﾋﾞｱ

16/21:49

LMS(生命科学･微小重力宇

ｹﾋﾞﾝ･ｸﾚｰｹﾞﾙ(P)宙実験室：ｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞ)。

ｽｰｻﾞﾝ･ﾍﾙﾑｽﾞ*(MS)

飛行時間の記録を更新。

ﾘｯｸ･ﾘﾈﾊﾝ(MS)ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾌﾞﾚﾃﾞｨ(MS)ﾌｧﾋﾞｴはﾌﾗﾝｽ、ｻｰｽｸはｶﾅﾀﾞの

ｼﾞｰﾝ･ｼﾞｬｯｸｽ･ﾌｧﾋﾞｴ(PS ﾌﾗﾝｽ)

宇宙飛行士。

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｻｰｽｸ(PS ｶﾅﾀﾞ)
STS-791996.9.16

1996.9.26(79)

ｳｲﾘｱﾑ･ﾘﾃﾞｨ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

10/03:19

S/MM-4(ﾐｰﾙに9/18ﾄﾞｯｷﾝ

ﾃﾚﾝｽ･ｳｲﾙｶｯﾄ(P)ｸﾞ、9/23分離)。

ﾄﾑ･ｴｲｶｰｽﾞ(MS)ﾌﾞﾗﾊはﾙｼｯﾄﾞに代わってﾐｰﾙ

ｼﾞｪﾛｰﾑ･ｱﾌﾟﾄ(MS)に滞在し、STS-81で帰還。

ｶｰﾙ･ｳｫﾙﾂ(MS)ﾙｼｯﾄﾞは、女性及び、米国の<打上げのみ>宇宙滞在最長記録(188日)

ｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾗﾊ(MS)を達成。

<帰還のみ>

NASDAのRRMD搭載。

ｼｬﾉﾝ･ﾙｰｼｯﾄﾞ*
STS-80(80)

1996.11.19

1996.12.7

17/15:53

ORFEUS-SPAS-2(遠･極紫ｹﾝﾄ･ﾛﾐﾝｶﾞｰ(P)(ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄ

外線宇宙観測)。

ﾀﾏﾗ･ｼﾞｬｰﾆｶﾞﾝ*(MS)ﾙ最長飛行 WSF-3。

ﾄｰﾏｽ･ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ(MS)記録)

ｹﾈｽ･ｺｯｸﾚﾙ(C)ｽﾄｰﾘｰ･ﾏｽｸﾞﾚｲﾌﾞ(MS)ｺﾛﾝﾋﾞｱｴｱﾛｯｸ･ﾊｯﾁの不具合により
EVAを中止(ｼｬﾄﾙ史上初)。
ﾏｽｸﾞﾚｲﾌﾞは、宇宙飛行最高
齢(61歳)、また、ｼﾞｮﾝ･ﾔﾝｸﾞと並んで宇宙飛行回数最多を記録(6回)。

付録5.2-10

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)
STS-81

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

1997.1.12

1997.1.22

(81)

宇宙飛行士
ﾏｲｹﾙ･ﾍﾞｰｶｰ(C)ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

10/04:56

ﾌﾞﾚﾝﾄ･ｼﾞｪｯﾄ(P)備(11／17)
考S/MM-5(ﾐｰﾙに1/14ﾄﾞｯｷﾝ
ｸﾞ、1/19分離)。

ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾗﾝｽﾌｪﾙﾄﾞ(MS)ﾏｰｼｬ･ｱｲﾋﾞﾝｽﾞ*(MS)ﾘﾈﾝｼﾞｬｰはﾐｰﾙに滞在し、ﾋﾟｰﾀｰ･ﾜｲｿﾞﾌ(MS)STS-84で帰還。

<打上げのみ>ｼﾞｪﾘｰ･ﾘﾈﾝｼﾞｬｰ(MS)<帰還のみ>
ｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾗﾊ
STS-82

1997.2.11

1997.2.21(82)

ｹﾈｽ･ﾊﾞｳｱｰｿｯｸｽ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 09/23:38

ﾊｯﾌﾞﾙ宇宙望遠鏡の2回目のｽｺｯﾄ･ﾎﾛｳｲｯﾂ(P)ｻｰﾋﾞｽ･ﾐｯｼｮﾝ。

ﾏｰｸ･ﾘｰ(MS)

5回のEVAを実施。

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾎｰﾚｲ(MS)ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾊｰﾊﾞｰ(MS)ｽﾁｰﾌﾞﾝ･ｽﾐｽ(MS)ｼﾞｮｾﾌ･ﾀﾅｰ(MS)STS-83

1997.4.4

1997.4.8(83)

ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾊﾙｾﾙ,Jr.(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

03/23:13

燃料電池の不具合により、ｽｰｻﾞﾝ･ｽﾃｨﾙ*(P)予定より12日早く帰還。

ｼﾞｬﾆｽ･ｳﾞｫｽ*(PC)MSL-1(第1次微小重力科学

ﾏｲｹﾙ･ｶﾞｰﾝﾊｰﾄ(MS)実験室)実験を一部実施。

ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾄｰﾏｽ(MS)NASDAの実験は25ﾃｰﾏ中6

ﾛｼﾞｬｰ･ｸﾗｳﾁ(PS)

ﾃｰﾏのみ実施。

ｸﾞﾚｺﾞﾘｰﾘﾝﾃﾘｽ(PS)STS-84

1997.5.15

1997.5.24(84)

ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾌﾟﾘｺｰﾄ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

09/05:20

ｱｲﾘｰﾝ･ｺﾘﾝｽﾞ*(P)S/MM-6(ﾐｰﾙに5/16ﾄﾞｯｷﾝ
ｸﾞ、5/21分離)。

ｶﾙﾛｽ･ﾉﾘｴｶﾞ(MS)ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ﾙｰ(MS)NASDAの宇宙放射線環境

ｼﾞｰﾝﾌﾗﾝｺｲｽ･ｸﾚﾙﾎﾞｲ(MS ESA)

計測(RRMD)及び、蛋白質

ｴﾚｰﾅ･ｺﾝﾀﾞｺｰﾜ*(MSﾛｼｱ)

結晶実験を実施。

<打上げのみ>ﾏｲｹﾙ･ﾌｫｰﾙ(MS)<帰還のみ>
ｼﾞｪﾘｰ･ﾘﾈﾝｼﾞｬｰ(MS)STS-94

1997.7.1

1997.7.17(85)

ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾊﾙｾﾙ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

15/16:46

MSL-1R(第1次微小重力科

ｽｰｻﾞﾝ･ｽﾃｨﾙ*(P)学実験室)実験を実施。

ｼﾞｬﾆｽ･ｳﾞｫｽ*(PC)(STS-83の再ﾌﾗｲﾄ)

ﾏｲｹﾙ･ｶﾞｰﾝﾊｰﾄ(MS)ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾄｰﾏｽ (MS)ﾛｼﾞｬｰ･ｸﾗｳﾁ(PS)ｸﾞﾚｺﾞﾘｰﾘﾝﾃﾘｽ(PS)STS-85(86)

1997.8.7

1997.8.19

ｶｰﾃｨｽ･ﾌﾞﾗｳﾝ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 11/20:28

NASDAのﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀ飛行実

ｹﾝﾄ･ﾛﾐﾝｶﾞｰ(P)

証試験(MFD)を実施。

N.ｼﾞｬﾝ･ﾃﾞｰﾋﾞｽ*(MS)CRISTA-SPAS-2。

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｶｰﾋﾞｰﾑ(MS)ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾛﾋﾞﾝｿﾝ(MS)ﾂｩﾘｸﾞﾍﾞｲｿﾝはｶﾅﾀﾞの宇宙飛

ﾋﾞｵﾆ･ﾂｩﾘｸﾞﾍﾞｲｿﾝ(PS ｶﾅﾀﾞ)

行士。

付録5.2-11

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)
STS-86打上げ
年 月 日
1997.9.25

着
陸
年 月 日

宇宙飛行士

1997.10.6

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｳｪｻﾞｰﾋﾞｰ(C)(87)

ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

10/19:21

ﾏｲｹﾙ･ﾌﾞﾙｰﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ(P)備(12／17)
考S/MM-7(ﾐｰﾙに9/27ﾄﾞｯｷﾝ
ｸﾞ、10/3分離)。

ｳﾗｼﾞﾐｰﾙ･ﾁﾄﾌ(MS ﾛｼｱ)
ｽｺｯﾄ･ﾊﾟﾗｼﾞﾝｽｷｰ(MS)ｳｫﾙﾌはﾐｰﾙにそのまま滞在

ｼﾞｰﾝ･ﾙｰﾌﾟ･ｸﾚﾃｲｴﾝ(MS)し、STS-89で帰還。

ｳｴﾝﾃﾞｨｰ･ﾛｰﾚﾝｽ*(MS)<打上げのみ>ﾛｼｱ人宇宙飛行士ﾁﾄﾌがｼｬﾄﾙ

ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｳﾙﾌ(MS)搭乗の外国人として初めて<帰還のみ>EVA(EDFT-6)を実施。

ﾏｲｹﾙ･ﾌｫｰﾙ(MS)STS-87

1997.11.19

1997.12.5(88)

ｹﾋﾞﾝ･ｸﾚｰｹﾞﾙ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

15/16:34

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾘﾝｾﾞｲ(P)USMP-4。
ｽﾊﾟﾙﾀﾝ201-04。

ｶﾙﾊﾟﾅ･ﾁｬｳﾗ*(MS)土井MSが日本人初の船外ｳｨﾝｽﾄﾝ･ｽｺｯﾄ(MS)

活動(EVA)(EDFT-5)を実

土井隆雄(MS NASDA)

施。

ﾚｵﾆﾄ･ｶﾃﾞﾆｭｰｸ(PSｳｸﾗｲﾅ)

ｶﾃﾞﾆｭｰｸはｳｸﾗｲﾅの宇宙飛行士。

STS-891998.1.22

1998.1.31(89)

ﾃﾚﾝｽ･ｳｲﾙｶｯﾄ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

8/19:48

ｼﾞｮｰ･ｴﾄﾞﾜｰﾄｽﾞ Jr. (P)S/MM-8(ﾐｰﾙに1/24ﾄﾞｯｷﾝ
ｸﾞ、1/29分離)。

ｼﾞｴｲﾑｽﾞ･ﾗｲﾘｰ(MS)ﾏｲｹﾙ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ(MS)ﾎﾞﾆｰ･ﾀﾞﾝﾊﾞｰ*(MS)ｻﾘｻﾞｰﾝ･ｼｬﾘﾎﾟﾌﾞ(MS ﾛｼｱ)
<打上げのみ>ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾄｰﾏｽ(MS)<帰還のみ>
ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｳﾙﾌ(MS)STS-901998.4.17

1998.5.3(90)

ﾘｯｸ･ｼｰｱﾌｫｽ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

15/21:50

最後のｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞ･ﾐｯｼｮﾝ(ﾆｭｰﾛﾗﾌﾞ)。

ｽｺｯﾄ･ｱﾙﾄﾏﾝ(P)ﾘｯｸ･ﾘﾈﾊﾝ(MS)ﾃﾞｨﾌﾞ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ(MS ｶﾅﾀﾞ)

NASDAのVFEU(がまあん

ｹｲ･ﾊｲｱ* (MS)こうによる宇宙酔い実験)

ｼﾞｪｨ･ﾊﾞｯｷｰ(PS)搭載。

ｼﾞﾑ･ﾊﾟｳｪﾙﾂｨｸ(PS)STS-91

1998.6.2

1998.6.12(91)

ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾌﾟﾘｺｰﾄ (C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 9/19:54

S/MM-9(ｼｬﾄﾙとﾐｰﾙの最後

ﾄﾞﾐﾆｸ･L･P･ｺﾞｰﾘｨ(P)のﾄﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾐｯｼｮﾝ)。

ｳｴﾝﾃﾞｨｰ･ﾛｰﾚﾝｽ* (MS)AMS-1。

ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾁｬﾝ･ﾃﾞｨｱｽ(MS)ｼﾞｬﾈｯﾄ･ｶｳﾞｧﾝﾃﾞｨ* (MS)NASDAのRRMD搭載。

ｳﾗｼﾞﾐｰﾙ･ﾘｭｰﾐﾝ(MS ﾛｼｱ)
<帰還のみ>
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾄｰﾏｽ(MS)STS-95(92)

1998.10.29

1998.11.7

ｶｰﾃｨｽ･ﾌﾞﾗｳﾝ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 8/21:44

SPACEHAB-SM。

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾘﾝｾﾞｲ(P)ｽﾊﾟﾙﾀﾝ201-05。

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾛﾋﾞﾝｿﾝ(MS)HOST。IEH-3。

ｽｺｯﾄ･ﾊﾟﾗｼﾞﾝｽｷｰ(MS)ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾚﾝ上院議員は史上ﾍﾟﾄﾞﾛ･ﾃﾞｭｰｸ(MS ESA)

最高齢の宇宙飛行士(77向井千秋*(PS NASDA)

ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾚﾝ (PS)歳)。
向井宇宙飛行士2回目の飛行

付録5.2-12

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

STS-88

1998.12. 4

1998.12.15

(93)

宇宙飛行士
ﾛﾊﾞｰﾄ･ｶﾊﾞﾅ (C)ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

11/19:18

ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｽﾀｰｺﾌ (P)備(13／17)
考ｼｬﾄﾙによる初の国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設(2A)ﾌﾗｲﾄ。

ﾅﾝｼｰ･ｶﾘｰ* (MS)ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽ (MS)

ﾕﾆﾃｨ(ﾉｰﾄﾞ1)を打上げ。

ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾆｭｰﾏﾝ (MS)ｾﾙｹﾞｲ･ｸﾘｶﾚﾌ (MS ﾛｼｱ)
STS-96

1999. 5.27

1999. 6. 6

(94)

ｹﾝﾄ･ﾛﾐﾝｶﾞｰ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 9/19:13

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの補給飛行(2A.1)。

ﾘｯｸ･ﾊｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ(P)ﾀﾏﾗ･ｼﾞｬｰﾆｶﾞﾝ*(MS)ｴﾚﾝ･ｵﾁｮｱ*(MS)ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞﾘｰ(MS)ｼﾞｭﾘｰ･ﾍﾟｲｴｯﾄ(MS ｶﾅﾀﾞ)
ﾊﾞﾚﾘｰ･ﾄｶﾚﾌ(MS ﾛｼｱ)

STS-93

1999.7.23

1999. 7.27

(95)

ｱｲﾘｰﾝ･ｺﾘﾝｽﾞ*(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

4/23:

AXAF(ﾁｬﾝﾄﾞﾗｰX線望遠鏡)

ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｱｯｼｭﾋﾞｰ(P)を放出。

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾎｰﾚｲ(MS)ｱｲﾘｰﾝ･ｺﾘﾝｽﾞは、女性初の船ｷｬｻﾘﾝ･ｺｰﾙﾏﾝ*(MS)長。

ﾐｼｪﾙ･ﾄﾆｰﾆ(MS ﾌﾗﾝｽ)
STS-103 1999.12.19

1999.12.27(96)

ｶｰﾃｨｽ･ﾌﾞﾗｳﾝ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 7/23:10

ｽｺｯﾄ･ｷﾘｰ(P)ﾊｯﾌﾞﾙ宇宙望遠鏡の3回目のｻｰﾋﾞｽﾐｯｼｮﾝ

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾐｽ(MS)ﾏｲｹﾙ･ﾌｫｰﾙ(MS)ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾗﾝｽﾌｪﾙﾄﾞ(MS)ｸﾛｰﾄﾞ･ﾆｺﾘｴ(MS ESA)
ｼﾞｰﾝﾌﾗﾝｺｲｽ･ｸﾚﾙﾎﾞｲ(MS ESA)
STS-992000. 2.11

2000.2.22(97)

ｹﾋﾞﾝ･ｸﾚｰｹﾞﾙ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

11/05:39

SRTM

ﾄﾞﾐﾆｸ･L･P･ｺﾞｰﾘｨ(P)EarthKAM

ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ﾃｨｴﾚ(MS ﾄﾞｲﾂ)

毛利宇宙飛行士2回目の飛ｼﾞｬﾈｯﾄ･ｶｳﾞｧﾝﾃﾞｨ* (MS)行。

ｼﾞｬﾆｽ･ｳﾞｫｽ* (MS)毛利
STS-101 2000. 5.19

2000. 5.29

(98)

衛(MS NASDA)

ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾊﾙｾﾙ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

9/20:10

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの補給飛行(2A.2a)。

ｽｺｯﾄ･ﾎﾛｳｲｯﾂ(P)ﾒｱﾘｰ･ｴﾚﾝ･ｳｴｰﾊﾞｰ*(MS)ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ(MS)ｼｬﾄﾙ操縦席の表示機器類をｼﾞｪｰﾑｽ･ｳﾞｫｽ(MS)ｶﾗｰ液晶に変え新型化した。

ｽｰｻﾞﾝ･ﾍﾙﾑｽﾞ*(MS)ﾕｰﾘ･ｳｻﾁｪﾌ(MS ﾛｼｱ)
STS-106 2000. 9. 8
(99)

2000. 9.20

ﾃﾚﾝｽ･ｳｲﾙｶｯﾄ(C)ｽｺｯﾄ･ｱﾙﾄﾏﾝ(P)ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞｰﾊﾞﾝｸ(MS)ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ﾙｰ(MS)ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾏｽﾄﾗｷｵ(MS)ﾕｰﾘｰ･ﾏﾚﾝﾁｪﾝｺ(MS ﾛｼｱ)
ﾎﾞﾘｽ･ﾓﾛｺﾌ(MS ﾛｼｱ)

付録5.2-13

ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

11/19:11

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの補給飛行(2A.2b)。

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

STS-92

2000.10.11

2000.10.24

(100)

宇宙飛行士
ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾀﾞﾌｨｰ(C)ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 12/21:43

備(14／17)
考国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設(3A)

ﾊﾟﾒﾗ･ｱﾝ･ﾒﾙﾛｲ(P)ﾌﾗｲﾄ。

ﾘﾛｲ･ﾁｬｵ (MS)Z1ﾄﾗｽ､PMA-3を打上げ。

ｳｲﾘｱﾑ･ﾏｯｶｰｻｰ(MS)ﾋﾟｰﾀｰ･ﾜｲｿﾞﾌ(MS)若田宇宙飛行士2回目の飛ﾏｲｹﾙ･ﾛﾍﾟｽﾞ-ｱﾚｸﾞﾘｱ(MS)行。

若田
STS-97

2000.11.30

2000.12.11(101)

光一(MS NASDA)

ﾌﾞﾚﾝﾄ･ｼﾞｪｯﾄ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

10/19:58

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設(4A)

ﾏｲｹﾙ･ﾌﾞﾙｰﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ(P)

ﾌﾗｲﾄ｡

ｼﾞｮｾﾌ･ﾀﾅｰ(MS)P6ﾄﾗｽを打ち上げ。

ﾏｰｸ･ｶﾞﾙﾉｰ(MS ｶﾅﾀﾞ)
ｶﾙﾛｽ･ﾉﾘｴｶﾞ(MS)STS-98

2001.02.07

2001.02.20(102)

ｹﾈｽ･ｺｯｸﾚﾙ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

12/21:21

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設(5A)

ﾏｰｸ･ﾎﾟﾗﾝｽｷｰ(P)

ﾌﾗｲﾄ。

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｶｰﾋﾞｰﾑ(MS)米国実験棟「ﾃﾞｽﾃｨﾆｰ」を打

ﾏｰｼｬ･ｱｲﾋﾞﾝｽ*(MS)ち上げ。

ﾄｰﾏｽ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ(MS)STS-102 2001.03.08

2001.03.21(103)

ｼﾞｪｰﾑｽ･ｳｴｻﾞﾋﾞｰ(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 12/19:49

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設

ｼﾞｪｰﾑｽ･ｹﾘｰ(P)(5A.1)ﾌﾗｲﾄ。

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾄｰﾏｽ(MS)

第1次長期滞在ｸﾙｰと第2次

ﾎﾟｰﾙ･ﾘﾁｬｰｽﾞ(MS)

長期滞在ｸﾙｰが交代<打上げのみ>ﾕｰﾘｰ･ｳｻﾁｪﾌ(ﾛｼｱ)ｼﾞｪｰﾑｽ･ｳﾞｫｽ
ｽｰｻﾞﾝ･ﾍﾙﾑｽﾞ*<帰還のみ>
ｳｲﾘｱﾑ･ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ
ﾕｰﾘｰ･ｷﾞﾄﾞｾﾞﾝｺ(ﾛｼｱ)ｾﾙｹﾞｲ･ｸﾘｶﾚﾌ(ﾛｼｱ)STS-100 2001.04.19

2001.05.01(104)

ｹﾝﾄ･ﾛﾐﾝｶﾞｰ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

11/21:30

ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｱｯｼｭﾋﾞｰ(P)国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設(6A)
ﾌﾗｲﾄ。

ｸﾘｽ･ﾊﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ(MS ｶﾅﾀﾞ)

SSRMS「ｶﾅﾀﾞｱｰﾑ2」を打ち

ｽｺｯﾄ･ﾊﾟﾗｼﾞﾝｽｷｰ(MS)上げ。

ｼﾞｮﾝ･ﾌｨｨﾘｯﾌﾟｽ(MS)ｳﾝﾍﾞﾙﾄ･ｷﾞﾄﾞｰﾆ(MS ESA)
ﾕｰﾘ･ﾛﾝﾁｬｺﾌ(MS ﾛｼｱ)
STS-104 2001.07.12(105)

2001.07.24

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾘﾝｾﾞｲ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

12/18:36

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設(7A)

ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾎｰﾊﾞｰ(P)ﾌﾗｲﾄ。

ｼﾞｬﾈｯﾄ･ｶﾊﾞﾝﾃﾞｨ*(MS)ｴｱﾛｯｸ「ｸｴｽﾄ」を打ち上げ。

ﾏｲｹﾙ･ｶﾞｰﾝﾊｰﾄ(MS)ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾗｲﾘｰ(MS)付録5.2-14

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

STS-105 2001.08.10

2001.08.22

(106)

宇宙飛行士
ｽｺｯﾄ･ﾎﾛｳｨｯﾂ(C)ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 11/21:13

備(15／17)
考国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設

ﾌﾚﾄﾞﾘｯｸ･ｽﾀｰｺｳ(P)(7A.1)ﾌﾗｲﾄ。

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾌｫﾚｽﾀｰ(MS)

第2次長期滞在クルーと第3ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞﾘｰ(MS)次長期滞在クルーが交代<打上げのみ>ﾌﾗﾝｸ･ｶﾙﾊﾞｰﾄｿﾝ
ｳﾗﾃﾞｨﾐｰﾙ･ｼﾞｪｼﾞｭｰﾛﾌ(ﾛｼｱ)ﾐﾊｲﾙ･ﾁｭｰﾘﾝ(ﾛｼｱ)<帰還のみ>
ﾕｰﾘｰ･ｳｻﾁｪﾌ(ﾛｼｱ)ｼﾞｪｰﾑｽ･ｳﾞｫｽ
ｽｰｻﾞﾝ･ﾍﾙﾑｽﾞ*
STS-108 2001.12.05

2001.12.17(107)

ﾄﾞﾐﾆｸ･ｺﾞｰﾘｰ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

11/19:36

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの利用

ﾏｰｸ･ｹﾘｰ(P)(UF-1)ﾌﾗｲﾄ。

ﾘﾝﾀﾞ･ｺﾞﾄﾞｳｨﾝ(MS)

第3次長期滞在ｸﾙｰと第4次ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾀﾆ(MS)

長期滞在ｸﾙｰが交代<打上げのみ>ﾕﾘｰ･ｵﾇﾌﾘｴﾝｺ(ﾛｼｱ)
ｶｰﾙ･ｳｵﾙﾂ
ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞｰｼｭ<帰還のみ>
ﾌﾗﾝｸ･ｶﾙﾊﾞｰﾄｿﾝ
ｳﾗﾃﾞｨﾐｰﾙ･ｼﾞｪｼﾞｭｰﾛﾌ(ﾛｼｱ)ﾐﾊｲﾙ･ﾁｭｰﾘﾝ(ﾛｼｱ)STS-109 2002.03.01

2002.03.12(108)

ｽｺｯﾄ･ｱﾙﾄﾏﾝ(C)ｺﾛﾝﾋﾞｱ

10/22:09

ﾊｯﾌﾞﾙ宇宙望遠鏡の修理ﾐｯｼ

ﾃﾞｭｱﾝ･ｷｬﾚｲ(P)ｮﾝ3B

ｼﾞｮﾝ･ｶﾞﾝｽﾌｨｰﾙﾄﾞ(MS)(4回目のｻｰﾋﾞｽﾐｯｼｮﾝ)

ﾅﾝｼｰ･ｶﾘｰ*(MS)ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾘﾈﾊﾝ(MS)ｼﾞｪｲﾑｽ･ﾆｭｰﾏﾝ(MS)ﾏｲｹﾙ･ﾏｼﾐﾉ(MS)STS-110 2002.04.08

2002.04.19(109)

ﾏｲｹﾙ･ﾌﾞﾙｰﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ(C)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

10/19:43

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設(8A)

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾌﾘｯｸ(P)

ﾌﾗｲﾄ。

ﾚｯｸｽ･ﾜﾙﾊｲﾑ(MS)S0ﾄﾗｽを取り付け。

ｴﾚﾝ･ｵﾁｮｱ*(MS)ﾘｰ･ﾓｰﾘﾝ(MS)ｼﾞｪﾘｰ･ﾛｽ(MS)ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾐｽ(MS)STS-111(110)2002.06.05

2002.06.19

ｹﾈｽ･ｺｯｸﾚﾙ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

13/20:35

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設・利ﾎﾟｰﾙ･ﾛｯｸﾊｰﾄ(P)

用(UF2)ﾌﾗｲﾄ。

ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾁｬﾝ-ﾃﾞｨｱｽﾞ(MS)MBSを取り付け。

ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾍﾟﾘﾝ(MS ﾌﾗﾝｽ)

第4次長期滞在ｸﾙｰと第5次<打上げのみ>長期滞在ｸﾙｰが交代

ﾜﾚﾘｰ･ｺﾙｽﾞﾝ(ﾛｼｱ)ﾍﾟｷﾞｰ･ｳｲｯﾄｿﾝ*
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾚｼｪﾌ(ﾛｼｱ)<帰還のみ>
ﾕﾘｰ･ｵﾇﾌﾘｴﾝｺ(ﾛｼｱ)
ｶｰﾙ･ｳｵﾙﾂ
ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞｰｼｭ

付録5.2-15

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

STS-112 2002.10.07

2002.10.18

(111)

宇宙飛行士
ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｱｯｼｭﾋﾞｰ(C)ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

10/19:58

備(16／17)
考国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設(9A)

ﾊﾟﾒﾗ･ｱﾝ･ﾒﾙﾛｲ*(P)ﾌﾗｲﾄ。

ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｳｫﾙﾌ(MS)S1ﾄﾗｽを取り付け。

ﾋﾟｱｰｽ･ｾﾗｰｽﾞ(MS)ｻﾝﾄﾞﾗ･ﾏｸﾞﾅｽ*(MS)ﾌｨｮﾄﾞｰ･ﾔｰﾁｷﾝ(MS ﾛｼｱ)
STS-113 2002.11.23

2002.12.07(112)

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｳｴｻﾞｰﾋﾞｰ(C)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ

13/18:47

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設

ﾎﾟｰﾙ･ﾛｯｸﾊｰﾄ(P)(11A)ﾌﾗｲﾄ。

ﾏｲｹﾙ･ﾛﾍﾟｽﾞ-ｱﾚｸﾞﾘｱ(MS)P1ﾄﾗｽを取り付け。

ｼﾞｮﾝ･ﾍﾘﾝﾄﾝ(MS)

第5次長期滞在ｸﾙｰと第6次<打上げのみ>長期滞在ｸﾙｰが交代

ｹﾈｽ･ﾊﾞｳｱｰｿｯｸｽ
ﾆｺﾗｲ･ﾌﾞﾀﾞｰﾘﾝ(ﾛｼｱ)ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾍﾟﾃｨ<帰還のみ>
ﾜﾚﾘｰ･ｺﾙｽﾞﾝ(ﾛｼｱ)ﾍﾟｷﾞｰ･ｳｲｯﾄｿﾝ*
ｾﾙｹﾞｲ･ﾄﾚｼｪﾌ(ﾛｼｱ)STS-107 2003.01.16

2003.02.01

ﾘｯｸ･ﾊｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ(C)

(113)

帰還中に

ｳｲﾘｱﾑ･ﾏｯｺｰﾙ(P)空中分解

ﾏｲｹﾙ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ(PC)

着陸16分前、高度約60kmでｶﾙﾊﾟﾅ･ﾁｬｳﾗ*(MS)

空中分解し、7人全員死亡。

ｺﾛﾝﾝﾋﾞｱ

15/22:20(予定)

SPACEHAB-DRM(ﾀﾞﾌﾞﾙ
研究ﾓｼﾞｭｰﾙ)。

ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ(MS)ﾛｰﾚﾙ･ｸﾗｰｸ*(MS)ｲﾗﾝ･ﾗﾓｰﾝ(PS ｲｽﾗｴﾙ)
STS-114 2005.07.26(114)

2005.08.09

ｱｲﾘｰﾝ･ｺﾘﾝｽﾞ*(C)ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ 13/21:32

ｺﾛﾝﾋﾞｱ号事故の影響で打上

ｼﾞｪｰﾑｽ･ｹﾘｰ(P)げを2年以上延期。飛行再開

野口聡一(MS JAXA)ﾌﾗｲﾄ。国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの補ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾛﾋﾞﾝｿﾝ(MS)

給(LF1)ﾌﾗｲﾄ。

ｱﾝﾄﾞｭﾘｭｰ･ﾄｰﾏｽ(MS)ESP-2を取り付け。

ｳｪﾝﾃﾞｨｰ･ﾛｰﾚﾝｽ*(MS)ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｶﾏｰﾀﾞ(MS)STS-121 2006.07.

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾘﾝｾﾞｲ(C)(115)

ﾏｰｸ･ｹﾘｰ(P)予定

野口宇宙飛行士の初飛行。
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

2回目の飛行再開ﾌﾗｲﾄ。
(ULF1.1)

ﾏｲｹﾙ･ﾌｫｯｻﾑ(MS)ﾘｻ･ﾉﾜｰｸ*(MS)ｽﾃﾌｧﾆｰ･ｳｲﾙｿﾝ*(MS)ﾋﾟｱｰｽ･ﾗｾｰｽﾞ(MS)<打上げのみ>ﾄｰﾏｽ･ﾗｲﾀｰ (ESA)STS-115 2006.08

ﾌﾞﾚﾝﾄ･ｼﾞｪｯﾄ(C)(116)

ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾌｧｰｶﾞｿﾝ(P)(12A)ﾌﾗｲﾄ。

ｼﾞｮｾﾌ･ﾀﾅｰ(MS)P3/P4ﾄﾗｽを取付け。

以降

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞｰﾊﾞﾝｸ(MS)ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾏｸﾘｰﾝ(MS ｶﾅﾀﾞ)
ﾊｲﾃﾞﾏﾘｰ･ｽﾃﾌｧﾆｼﾝ･ﾊﾟｲﾊﾟｰ*(MS)付録5.2-16

ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設

STS-121ミッション解説資料 付録5

ﾐｯｼｮﾝ
(号数)

打上げ
年 月 日

着
陸
年 月 日

宇宙飛行士

ｵｰﾋﾞﾀ名

飛行時間(日/時:分)備(17／17)
考STS-116 未定

Mark Polansky (C)(117)

William Oefelein (P)(12A.1)ﾌﾗｲﾄ。

Robert Curbeam (MS)P5ﾄﾗｽを取り付け。

ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ

国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの建設

Joan Higginbotham* (MS)Nicholas Patrick (MS)Christer Fuglesang (MSESA)

注)名前の後ろの＊マークは、女性を示す。
C: Commander(コマンダー)、P: Pilot(パイロット)、PC: Payload Commander、
MS: Mission Specialist、PS: Payload Specialist

出典： NASA Kennedy Space Center Space Shuttle Status Report、Space Shuttle
Press Kit、Reporter’s Space Flight Note Pad (Boeing社作成) Feb,2000、
http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/chron/chrontoc.htm 等

付録5.2-17

STS-121ミッション解説資料 付録5付録5.3

ISS長期滞在クルー
長期滞在クルー

打ち上げ日(米国時間)

宇宙滞在日数帰還日(米国時間)
1

2

3

第１次長期滞在クルー（以下は、左記番号で省略）
ウイリアム･シェパード(NASA)
ユーリー･ギドゼンコ(ロシア)セルゲイ･クリカレフ(ロシア)
ユーリー・ウサチェフ(ロシア)ジェームス・ヴォス(NASA)
スーザン・ヘルムズ(NASA:女性)
フランク・カルバートソン(NASA)
ウラディミール・ジェジューロフ(ロシア)
ミハイル・チューリン(ロシア)4ユーリ・オヌフリエンコ(ロシア)
カール・ウォルツ(NASA)
ダニエル・バーシュ(NASA)5

ワレリー・コルズン(ロシア)
ペギー・ウィットソン
(NASA:女性)
セルゲイ・トレシェフ(ロシア)
ケネス・バウアーソックス(NASA)
ドナルド・ペティ(NASA)
ニコライ・ブダーリン(ロシア)67ユーリ・マレンチェンコ(ロシア)エドワード・ルー(NASA)8

マイケル・フォール(NASA)アレクサンダー・カレリ(ロシア)9ゲナディ・パダルカ(ロシア)
マイケル・フィンク(NASA)10

リロイ・チャオ(NASA)サリザン・シャリポフ(ロシア)11セルゲイ・クリカレフ(ロシア)
ジョン・フィリップス(NASA)

2000.10.31
ソユーズTM-31(2R)2006年6月現在
EVA回数
その他(合計時間)

140日23時間

実施せず

167日 6時間

1回(19分)

128日20時間

4回
(18時間
40分)

195日19時間

3回
(14時間
48分)

184日22時間

2回
(18時間
40分)

161日 1時間

2回
(9時間
46分)

184日21時間

実施せず

194日18時間

1回
(3時間
55分)

187日21時間

4回
(15時間
45分)

192日19時間

2回
(9時間
58分)

179日0時間

1回
(4時間
58分

2001.03.21
STS-102(5A.1)
2001.03.08
STS-102(5A.1)
2001.08.22
STS-105(7A.1)
2001.08.10
STS-105(7A.1)
2001.12.17
STS-108(UF-1)
2001.12.05
STS-108(UF-1)
2002.06.19
STS-111(UF-2)
2002.06.05
STS-111(UF-2)
2002.12.07
STS-113(11A)
2002.11.23
STS-113(11A)
2003.05.03
ソユーズTMA-1(5S)2003.04.25
ソユーズTMA-2(6S)2003.10.27
ソユーズTMA-2(6S)2003.10.18
ソユーズTMA-3(7S)2004.04.29
ソユーズTMA-3(7S)2004.04.18
ソユーズTMA-4(8S)2004.10.19
ソユーズTMA-4(8S)2004.10.13
ソユーズTMA-5(9S)2005.04.24
ソユーズTMA-5(9S)2005.04.14
ソユーズTMA-6(10S)2005.10.10
ソユーズTMA-6(10S)

付録5.3-1

コロンビ
ア号事故
の影響に
よりクル
ーを2名
に削減

STS-121ミッション解説資料 付録5

長期滞在クルー

打ち上げ日(米国時間)

宇宙滞在日数

EVA回数(合計時間)

189日18時間

2回
(11時間
05分)

帰還日(米国時間)
12

ウィリアム・マッカーサー(NASA)
バレリー・トカレフ(ロシア)2005.09.30
ソユーズTMA-7(11S)2006.04.08
ソユーズTMA-7(11S)

13

パベル・ビノグラドフ(ロシア)ジェフリー・ウィリアムズ(NASA)2006.03.29
ソユーズTMA-8(12S)

14

マイケル・ロペズ－アレグリア(NASA)
ミハイル・チューリン (ロシア)

ソユーズTMA-9(13S)

各長期滞在クルーの先頭のクルーがISSコマンダー（指揮官）です。

付録5.3-2

1回
(6時間
31分)

その他

STS-121でﾄｰﾏｽ・
ﾗｲﾀｰが加
わり、3
名体制に
戻る予定
ｻﾆﾀ・ｳｨﾘｱ
ﾑｽﾞがSTS-116で加わる（ﾄｰﾏｽ・
ﾗｲﾀｰは帰還）STS-121 ミッション解説資料 付録 6

付録 6．スペースシャトル関連略語集
ACBM
Active Common Berthing Mechanism
アクティブ側の CBM
ACCESS Assembly Concept for Construction of
トラス構造物の組立実験
Erectable Space Structures
ACTS
Advanced Communications Technology Satellite (STS-51)
ADVASC Advanced Astroculture
発展型植物生長装置
AFD
Aft Flight Deck
後方フライト･デッキ
AMS-1
Alpha Magnetic Spectrometer-1(STS-91)
AOA
Abort Once Around
一周回後飛行中断
APDS
Androgynous Peripheral Docking System(ﾛｼｱの)ドッキング機構
APFR
Articulating Portable Foot Restraint
関節付きﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ･ﾌｯﾄ･ﾚｽﾄﾚｲﾝﾄ
APM
Attached Pressurized Module(ESA の COF の旧名)
APU
Auxiliary Power Unit
補助動力装置
ARC
Ames Research CenterNASA エイムズ研究センター
ARISS
Amateur Radio on the ISS
ISS でのアマチュア無線
ARS
Air Revitalization System
空気再生システム
ASCAN Astronaut Candidate
アスキャン(宇宙飛行士候補生)
ASEM
Assembly of Station by EVA Method Exercise (STS-49)
ASI
Agenia Spatiale Italiano
イタリア宇宙事業団
ATLAS
Atmospheric Laboratory for Applications and Science アトラス・ミッション
ATO
Abort To Orbit
軌道投入中断ATV
Automated Transfer Vehicle
欧州補給機
AXAF
Advanced X-Ray Astrophysics Facility
チャンドラーX 線観測衛星

BBND
BCDU
BGA
BRT

Bonner Ball Neutron Detector
Battery Charge/Discharge Unit
Beta Gimbal Assembly
Body Restraint Tether

CAIB
Columbia Accident Investigation Board
CAM
Centrifuge Accommodations Module
CAPCOM Capsule Communicator
CBM
Common Berthing Mechanism
CCAS
Cape Canaveral Air Station
CCD
Charge Coupled Device
CCTV
Closed Circuit Television
CDR
Critical Design Review
CDR
Commander
CDRA
Carbon Dioxide Removal Assembly
CDT
Central Daylight Time
CEIT
Crew Equipment Interface Test
CEOCrew Earth Observations
CETA
Crew and Equipment Translation Aid
CEVCrew Exploration Vehicle

付録 6-1

中性子モニタ装置
バッテリ充放電ユニット
ベータ･ジンバル･アセンブリ
宇宙飛行士身体固定用テザー

コロンビア号事故調査委員会(ISS)セントリフュージ施設
キャプコム(ISS の)共通結合機構
ケープカナベラル空軍基地
電荷結合素子閉回路テレビ
詳細設計審査コマンダー
ISS の二酸化炭素除去装置(ｼｰﾄﾞﾗ)

米国中部夏時間
ｸﾙｰ使用機器ｲﾝﾀﾌｪｰｽ試験
クルーによる地球観測(ISS)EVA ｸﾙｰ機器移動補助(ｶｰﾄ)(ｼｬﾄﾙに替わる)新しい有人探査機

STS-121 ミッション解説資料 付録 6

CFRP
CG
CHeCS
CIPA
CIPAA
CIL
CMD
CMG
CNES
COAS
C/O
COF
COTS
CP
CP
CPU

Carbon Fiber Reinforced Plastic
Computer Graphics
Crew Health Care System
Cure In Place Ablator
Cure In Place Ablator Applicator
Critical Item List
CommandControl Moment Gyro
Centre Natinal d'Etudes Spatiales
Crewman Optical Alignment Sight
Check Out
Columbus Orbital Facility
Commercial Orbital Transportation Services
Cold plate
Camera Port
Central Processing Unit

炭素繊維強化プラスチック
コンピュータグラフィックス
搭乗員健康管理システム(タイル補修材)硬化アブレータ
タイル補修材充填装置
重要品目リストコマンド
ｺﾝﾄﾛｰﾙ・ﾓｰﾒﾝﾄ・ｼﾞｬｲﾛ(仏)国立宇宙研究センター
搭乗員光学ｱﾗｲﾒﾝﾄ・ｻｲﾄ
チェックアウト
コロンバス実験棟(ESA)(水冷の)冷却板
カメラポート
中央処理装置CRISTA-SPAS
Cryogenic Infrared Spectrometers and Telescopes
for the Atmosphere - Shuttle Pallet Satellite (STS-66,85)

CRL

Communications Research Laboratory

通信総合研究所 (現：情報通信研

究機構(NICT))

CRM
CRV
CSA
CSCS
CSR
CST
CTV
CVDA
C/W
CWC
CWS

Crack Repair Material
Crew Return Vehicle
Canadian Space Agency
Contingency Shuttle Crew Support
Customer Support RoomCentral Standard Time
Crew Transport Vehicle
Commercial Vapor Diffusion Apparatus
Caution and Warning
Contingency Water Container
Caution and Warning System

クラック修理剤(ISS)搭乗員帰還機
カナダ宇宙庁
緊急時のシャトルクルー支援
ｶｽﾀﾏｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ﾙｰﾑ(JSC MCC 内)
米国中部標準時
宇宙飛行士輸送用車両(KSC)
商用蒸気拡散装置
警告・警報
水を入れる容器
警告・警報システム

DAP
Digital Auto Pilot
デジタル･オート･パイロット
DARA
Deutschen Agentur fur Raumfahrtangelegenheiten GmbH ドイツ宇宙機関（注：DARA(ﾄﾞｲﾂ宇宙機関)は、97 年末に DLR(ﾄﾞｲﾂ航空宇宙ｾﾝﾀｰ)へ統合されました)
DAT
Digital Audio Tape
デジタル･オーディオ･テープ
DC-1
Docking Compartment-1
ﾛｼｱのﾄﾞｯｷﾝｸﾞ区画「ﾋﾟｱｰｽ」
DCM
Display and Control Module(EMU)表示制御モジュール
DCSU
Direct Current Switching Unit
直流切替ユニット
DDCU
DC-DC Converter Unit
直流変圧器
DFRC
Dryden Flight Research Center
ドライデン飛行研究センター
DLR
German Aerospace Reserch Establishment
ドイツ航空宇宙センター(Deutsche Forschungstalt fur Luft-und R)
DoD
Department of Defense
アメリカ国防総省
DSO
Detailed Supplementary Objectives
健康管理技術開発及び教育目的

付録 6-2

STS-121 ミッション解説資料 付録 6

DSP
DTO

のミッション
早期警戒衛星(STS-44)
開発試験ミッション

Defense Support Program
Detailed Test Objectives

EarthKAM Earth Knowledge Acquired by Middle school students アースカム

EAS
EASE
EATCS
ECG
ECLSS
EDFE
EDFT
EDO
EDT
EDW
EE
EEATCS
EECOM
EF
EGSE
ELM-ES
ELM-PS
EM
EMG
EMU
EPA
EPO
EPS
ERBS
ESA
ESC
ESP
ESPAD
EST
ET
ETR
ETSD

Early Ammonia Servicer
初期アンモニア充填装置
Experimental Assembly of Structures in EVA トラス構造物の組立実験
External Active Thermal Control System
外部能動熱制御システム
Electrocardiogram
心電図
Environmental Control and Life Support System 環境制御・生命維持システム
EVA Development Flight Experiment
EVA 開発飛行実験(STS-37)
EVA Development Flight Test
EVA 開発飛行試験
Extended Duration Orbiter
飛行期間延長オービター
Eastern Daylight Time
米国東部夏時間
Edwards Air Force Baseエドワーズ空軍基地
End Effector
エンド･エフェクター
Early External Active Thermal Control System 初期外部能動的熱制御ｼｽﾃﾑ
Electrical, Environmental, Consumables Engineer

電気、環境及び消耗品ｼｽﾃﾑ･ｴﾝｼﾞﾆｱ

Exposed Facility「きぼう」船外実験ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
Electrical Ground Support Equipment
地上支援機器Experiment Logistics Module-Exposed Section 「きぼう」船外パレット
Experiment Logistics Module-Pressurized Section 「きぼう」船内保管室
Engineering Model
エンジニアリング･モデル
Electromyography
筋電図
Extravehicular Mobility Unit
船外活動ユニット(宇宙服)
Environmental Protection Agency(アメリカ)環境保護局
Educational Payload Operations
教育目的のペイロード運用
Electrical Power System
電力系
Earth Radiation Budget Satellite
地球熱収支観測衛星(STS-41B)
European Space Agency
欧州宇宙機関Electric Still Camera
電子スチルカメラ(デジカメ)
External Stowage Platform(ISS)船外保管ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
ESP Attachment Device
ESP 取り付け装置
Eastern Standard Time
米国東部標準時
External Tank
外部燃料タンク
EXPRESS Transportation Rack
EXPRESS 輸送ラック
EVA Tool Stowage Device
船外活動用工具箱
EUTAS Enhanced Universal Trunnion Attachment System 強化型ﾄﾗﾆｵﾝ結合ｼｽﾃﾑ
ETVCG External Television Camera Group
外部 TV カメラグループ
EURECA European Retrieval Carrier
ユーレカ衛星 (STS-46)
EUTAS
Enhanced Universal Truss Attachment System 強化型トラス結合システム
EUV
Extreme Ultraviolet
極超紫外線
EV
Extra Vehicular
船外(クルー)
EVA
Extravehicular Activity
船外活動
EVARM Extravehicular Activity Radiation Monitors
EVA 放射線モニタ装置
EWA
Emmittance Wash Applicator
タイルの補修装置

付録 6-3

STS-121 ミッション解説資料 付録 6

EXPRESS Expedite the Processing of Experiments to the Space Station

EXPRESS ラック

FAO
FCS
FD
FD
FDO
FES
FEMA
FGB
FHRC
FKA
FM
FMEA
FMPT
FOD
FOR
FPMU
FPP
FRAM
FRD
FRGF

Flight Activity Officer
Flight Control System
Flight Day
Flight Director
Flight Dynamics Officer
Flash Evaporator System
Federal Emergency Management Agency
Functional Cargo Block
Flex Hose Rotary Coupler(Federation Space Agency のロシア語略称)
Frequency Modulation
Failure Mode and Effects Analysis
First Material Processing Test
Foreign Object Debris
Flight Operations Review
Floating Potential Measurement Unit
Floating Potential Probe
Flight Releasable Attach Mechanism
Flight Requirements Document
Flight Releasable grapple Fixture

飛行活動オフィサー
飛行制御システム
飛行日
フライト･ディレクター
ﾌﾗｲﾄ･ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ･ｵﾌｨｻｰ
ﾌﾗｯｼｭ･ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ･ｼｽﾃﾑ
米連邦緊急事態管理局
基本機能ﾓｼﾞｭｰﾙ「ｻﾞｰﾘｬ」

FRR
FSA
FSE
FSS
FTA

Flight Readiness Review
Federation Space Agency
Flight Support Equipment
Fixed Service Structure
Fault Tree Analysis

飛行準備審査会
ロシア連邦宇宙局
打上げ支援装置
固定型サービス構造物
故障の木解析

GAS
GDO
GF
GIRA
GLO
GMT
GN2
GNC
GN&C
GPC
GPS
GRO
GSE
GSFC

Get-Away Special
Guidance Officer
Grapple FixtureGalley Iodine Removal Assembly
Shuttle Glow Experiments
Greenwich Mean Timegaseous nitrogen
Guidance Navigation and Control
Guidance Navigation and Control
General Purpose Computer
Global Positioning System
Gamma Ray Observatory
Ground Support Equipment
Goddard Space Flight Center

ゲッタウエイ･スペシャル
ガイダンス･オフィサー
グラプル・フィクスチャ

付録 6-4(TRRJ の)ﾌﾚｯｸｽ･ﾎｰｽ･ﾛｰﾀﾘｰ･ｶﾌﾟﾗｰ

ロシア連邦宇宙局
周波数変調
故障モードと影響解析
第一次材料実験
異物混入
飛行運用審査会
浮動電位測定装置
浮動電位プローブ
軌道上で取外可能な取付機構
飛行要求書
軌道上で取り外し可能な
グラプル･フィクスチャ

ギャレィ内の飲料水からのヨウ素除去装置

シャトル発光現象観察実験
ｸﾞﾘﾆｯｼﾞ標準時（世界標準時）
窒素ガス
誘導、航法及び制御
誘導、航法及び制御(シャトルの)汎用計算機
全地球的位置決めシステム
ガンマ線観測衛星(STS-37)
地上支援機器ゴダード宇宙飛行センター

STS-121 ミッション解説資料 付録 6

HC
HDTV
HEDS
HH
HMD
HOST

Hand ControllerHigh Definition Television

ハンド･コントローラ
高精細度テレビジョン
Human Exploration and Development of Space Enterprise 有人宇宙開発と宇宙探検
Hitchhiker
ヒッチハイカHelmet Mounted Display
ﾍﾙﾒｯﾄ装備型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
Hubble Space Telescope Orbital Systems Test Platform

ﾊｯﾌﾞﾙ宇宙望遠鏡軌道上ｼｽﾃﾑ試験機器

HP
HPGT
HQ
HRF
HRM
HST
HTD

HomepageHigh Pressure Gas Tank
Headquarters
Human Research Facility
High Rate Multiplexer
Hubble Space Telescope
HEDS Technology Demonstration

ホームページ
高圧ガスタンク
本社(ISS)人体研究ラック
高速マルチプレクサ
ハッブル宇宙望遠鏡

HTV
HUT

H-II Transfer Vehicle
Hard Upper Torso

宇宙ステーション補給機(EMU)上部胴体

IBSS
ICBC-3D
ICC
IEH
IELK
IFM
IGA
IML-2
IMU
INCO
INS
IRU
ISPR
ISS
ISSP
ITVC
IUA
IVA
IVHM

Infrared Background Signature Survey
IMAX Cargo Bay Camera 3 Dimension
Integrated Cargo Carrier
International Extreme Ultraviolet Hitchhiker
Individual Equipment Liner Kit
In-Flight MaintenanceInter-Governmental Agreement
International Microgravity Laboratory
Inertial Measurement Unit
Instrumentation and Communication Officer
Inertial Navigation System
Inertial Reference Unit
International Standard Payload Rack
International Space Station
International Space Station Program
Integrated TV Camera
Interface Umbilical Assembly
Intra-Vehicular Activity
Integrated Vehicle Health Monitoring(STS-39)
IMAX3 次元ｶｰｺﾞﾍﾞｲ･ｶﾒﾗ
曝露カーゴ・キャリア
国際極超紫外線観測装置
ｿﾕｰｽﾞ宇宙船の(座席)ｼｰﾄﾗｲﾅｰ
軌道上修理
政府間協定
第 2 次国際微小重力実験室
慣性計測装置
計装及び通信ｼｽﾃﾑ･ｴﾝｼﾞﾆｱ
慣性誘導システム
慣性ジャイロ
国際標準ペイロードラック
国際宇宙ステーション
国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
OBSS 先端の TV カメラ(TUS の)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ・ｱﾝﾋﾞﾘｶﾙ部
船内活動
シャトルの統合モニタリング

JAL
Joint Air Lock
JAXA
Japan Aerospace Exploration Agency
JEM
Japanese Experiment Module
JEMRMS JEM Remote Manipulator System
JIS
Joint Integrated Simulation

付録 6-5

有人宇宙開発と宇宙探検のための技術実証試験

「ｸｴｽﾄ」ｼﾞｮｲﾝﾄ･ｴｱﾛｯｸ
宇宙航空研究開発機構「きぼう」日本実験棟「きぼう」ロボットアーム
ｼﾞｮｲﾝﾄ統合ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

STS-121 ミッション解説資料 付録 6

JPL
JSC
JST

Jet Propulsion Laboratory
Johnson Space Center
Japanese Standard Time

ジェット推進研究所
ジョンソン宇宙センター
日本標準時

KSC
KYA

Kennedy Space Center
Keel Yoke Assembly

ケネディ宇宙センター(ICC)ｷｰﾙ･ﾖｰｸ･ｱｾﾝﾌﾞﾘ

LAGEOS-2 Laser Geodynamic Satellite

LC-39
LCC
LCS
LCVG
LDEF
LDR
LDRI
LED
LES
LF
LH2
LIF
LiOH
LITE-1
LMC
LMS
LO2
LSLE
LSS
LTA

Launch Complex-39
Launch Control Center
Laser Camera System
Liquid Cooling and Ventilation Garment
Long Duration Exposure Facility
Logistics Double Module
Laser Dynamic Range Imager
Light Emitting Diode
Launch and Entry Suit
Logistics Flight
Liquid Hydrogen
Large Isothermal Furnace
Lithium Hydroxide
Lidar In-Space Technology Experiment-1
Light Weight MPESS CarrierLife and Microgravity Spacelab
Liquid Oxygen
Life Sciences Laboratory Equipment
Life Support System
Lower Torso Assembly

MAG
MBM
MBS
MBSU
MCC
MDF
MDM
MECO
MEDS
MELFI
MET
METOX
MFD
MGBX
MISSE

Maximum Absorption Garment
Manual Berthing Mechanism
Mobile Remote Servicer(MRS) Base System
Main Bus Switching Unit
Mission Control Center
Manipulator Development Facility
Multiplexers/Demultiplexers
Main Engine Cutoff
Multifunction Electronic Display System

レーザー測地衛星(STS-52)
39 番射点打上げ管制センター(KSC)
OBSS 先端のレーザセンサ(宇宙服の)冷却下着
長期曝露施設(STS41-C)
ｽﾍﾟｰｽﾊﾌﾞ補給用ﾀﾞﾌﾞﾙﾓｼﾞｭｰﾙ
OBSS 先端のレーザセンサ
発光ダイオード(ｼｬﾄﾙ)打上げ／帰還用ｽｰﾂ
補給フライト液体水素
大型均熱炉
水酸化リチウム(STS-64)
軽量 MPESS キャリア
生命及び微小重力ｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞ(STS-78)

液体酸素
生命科学研究機器(EMU)生命維持システム(EMU)下部胴体(EMU 用)紙おむつ
手動結合機構モービル・ベース・システム
メインバス切替ユニット
ﾐｯｼｮﾝ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ｾﾝﾀｰ（JSC)
ロボットアーム開発施設
ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻ―/ﾃﾞﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻｰ
メイン･エンジン停止
多機能電子表示システム
Minus Eighty degrees Celsius Laboratory Freezer for ISS ISS 実験用冷凍・冷蔵庫
Mission Elapsed Time
ミッション経過時間
Metal Oxide(CO2 除去用)酸化金属(ｷｬﾆｽﾀｰ)
Manipulator Flight Demonstration
ﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀｰ飛行実証試験
Microgravity Globebox
微小重力グローブボックス
Materials for ISS Experiments
米国の ISS での材料曝露実験装置
付録 6-6

STS-121 ミッション解説資料 付録 6

MLE
MLGD
MLI
MLP
MMACS
MMH
MM/OD
MMT
MMU
MOU

Middeck Locker Equivalent
Main Landing Gear DoorMulti-Layer Insulator
Mobile Launcher Platform

ミッドデッキ･ロッカー等量
主着陸脚ドア
多層断熱材
移動式発射プラットフォーム

Maintenance, Mechanical, Arm, and Crew System

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、機構系、ｱｰﾑ及びｸﾙｰｼｽﾃﾑ･ｴﾝｼﾞﾆｱ

Monomethyl Hydrazine
Micro-Meteoroid and Orbital Debris
Mission Management Team
Manned Maneuvering Unit
Memorandum of Understanding

モノメチル・ヒドラジン
微小隕石及び軌道上デブリ
ﾐｯｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾁｰﾑ
有人飛行ユニット
了解覚書

MPAC&SEED

MPESS
または
MPLM
MPM
MRI
MS

Micro-Particles Capturer andSpace Environment Exposure Device
Multi-purpose Experiment Support Structure
Multi-purpose Equipment Support Structure
Multi-purpose Logistics Module
Manipulator Positioning Mechanism
Magnetic Resonance Imaging
Mission Specialist

多目的実験支持構造
多目的機器支持構造(ISS)多目的補給モジュール
アーム保持機構
核磁気共鳴画像
ﾐｯｼｮﾝ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ (搭乗運用技術

Microwave Scan Beam Landing System
Medical Science Division
Marshall Space Flight Center
Microgravity Sciences Glovebox
Microgravity Science Laboratory-1
Mobile Transporter
Mini-Workstation

ﾏｲｸﾛ波ｽｷｬﾝﾋﾞｰﾑ着陸ｼｽﾃﾑ
医療科学部門マーシャル宇宙飛行センター
微小重力科学ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ
第１次微小重力実験室(ISS)移動運搬装置(EVA 工具)ﾐﾆ･ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ

微小粒子捕獲実験装置及び材料暴露実験装置(JAXA)

者)

MSBLS
MSD
MSFC
MSG
MSL-1
MT
MWS

NASA
National Aeronautics and Space Administration
NASCOM NASA Communications Network
NASDA National Space Development Agency of JapanNBL
Neutral Buoyancy Laboratory
NDE
Non-Destructive Evaluation
NESC
NASA Engineering and Safety Center
NIH
National Institutes of Health
NIH-C
National Institutes of Health
Cell Culture Module(CCM)
NIMA
National Imagery and Mapping Agency
NiMH
Nickel Metal HydrideNMnautical miles
NOAX
non-oxide adhesive experimental
NOR
Northrup Lakebed Landing Site

アメリカ航空宇宙局
NASA 通信ネットワーク
宇宙開発事業団(JSC)無重量環境訓練施設
非破壊検査
NASA ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・安全ｾﾝﾀｰ
米国立衛生研究所
米国立衛生研究所の細胞培養
ﾓｼﾞｭｰﾙ
国家画像地理局
ニッケル水素(電池)海里
RCC のクラック修理剤
ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ塩湖着陸場(WSSH 内)

OAST-Flyer Office of Aeronautics and Space Technology

OAST フライヤー

付録 6-7

STS-121 ミッション解説資料 付録 6

O&C
O&CB
OBSS
OCA
ODS
OFK
OGS
OMDP
OMM
OMS
OPF
OPP

Operations and Checkout
Operations and Checkout Building
Orbiter Boom Sensor System
Orbiter Communications Adapter
Orbiter Docking System
Official Flight Kit
Oxygen Generation System
Orbiter Maintenance Down Period
Orbiter Major Modification
Orbiter Maneuvering System
Orbiter Processing Facility
Orbiter Patch Panel

運用及びﾁｪｯｸｱｳﾄ(KSC)
運用及びﾁｪｯｸｱｳﾄ･ﾋﾞﾙ(KSC)センサ付き検査用延長ブーム
ｵｰﾋﾞﾀ通信ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(高速ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾓﾃﾞﾑ)

ｵｰﾋﾞﾀ･ﾄﾞｯｷﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ
公式飛行記念品
酸素生成システム
オービタの改修期間
オービタの大規模改修
軌道制御用(ｴﾝｼﾞﾝ)（or 軌道変換ｼｽﾃﾑ）
ｵｰﾋﾞﾀ整備施設（あるいは、ｵｰﾋﾞﾀ整備棟）

オービタ･パッチ･パネル

ORFEUS-SPAS

ORU
OSAT
OSVS
OTD

Orbiting, Retrievable Far andExtreme Ultraviolet Spectrometer-SPAS
Orbital Replacement Unit
Office of Aeronautics and Space Technology
Orbiter Space Vision System
ORU Transfer Device

PABF
PAD

Precision Air Bearing Facility
PFR Attachment Device(STS-51, 80)
軌道上交換ユニット
ｵｰﾋﾞﾀ･ｽﾍﾟｰｽ･ﾋﾞｼﾞｮﾝ･ｼｽﾃﾑ
EVA クレーン

精密エアベアリング設備
PFR 取り付け装置

PAL
Protuberance Airload(ET)突起部の空力負荷軽減(整流ﾗﾝﾌﾟ)
PAO
Public Affair Office
広報(広報イベント)
PAO
Public Affair Officer
広報担当オフィサー
PC
Payload Commander
ペイロード･コマンダー
PCBM
Passive CBM
パッシブ側となる CBM
PCG
Protein Crystal Growth
タンパク質結晶成長実験装置
PCG-EGN Protein Crystal Growth Enhanced Gaseous Nitrogen
PCG-STES Protein Crystal Growth - Single Locker Thermal Enclosure System
PCU
PDGF
PDI
PDR
PDRS
PDSU
PEC
PFCS
PFM
PFR
PGF
PGSC
PGT

Plasma Contactor Units
Power and Data Grapple Fixture
Payload Data Interrogator
Preliminary Design Review
Payload Deployment and Retrieval System
Power Distributing and Switching Unit
Passive Experiment Container
Pump and Flow Control SubassemblyProto-Flight Model
Portable Foot Restraint
Plant Growth Facility
Payload General Support Computer
Pistol Grip Tool

PI

Principal Investigator

付録 6-8

プラズマ生成ユニット
電力･通信ｲﾝﾀﾌｪｰｽ付きｸﾞﾗﾌﾟﾙ･ﾌｨｸｽﾁｬ

ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｰﾀ･ｲﾝﾃﾛｹﾞｰﾀ
基本設計審査ペイロード放出、回収システム
電力分配及び切替ユニット(MISSE の)収納容器
ポンプ及び流体調整装置
プロト･フライト･モデル
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ･ﾌｯﾄ･ﾚｽﾄﾚｲﾝﾄ
植物栽培装置
ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞ用汎用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾋﾟｽﾄﾙ型ﾊﾟﾜｰ･ﾂｰﾙ(EVA 用電動
工具)
代表研究者

STS-121 ミッション解説資料 付録 6

P/L
PLSS
PLT
PM
PM
PMA
POCC
POIC
PPK
PRLA
PS

PayloadPrimary Life Support System
Pilot
Phase Modulation
Pressurized Module
Pressurized Mating Adapter
Payload Operations Control Center
Payload Operations Integration Center
Personal Preference Kits
Payload Retention Latch Actuators
Payload Specialist

ペイロード(EMU)主生命維持システム
パイロット
位相変調
「きぼう」船内与圧室
与圧結合アダプター
ペイロード運用管制センター
ペイロード運用統合センター
個人優先飛行記念品
ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞ保持固定ｱｸﾁｭｴｰﾀ
ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ(搭乗科学技術

psi
psia
PWP

pounds per square inch
pounds per square inch absolute
Portable Work Platform

1 平方ｲﾝﾁあたりの圧力(単位)

QD

Quick Disconnect

急速着脱継手

RBEV
RCC
RCRS
RCS
REM
RF
RIC
RHC
RMCD
RME
RMS
RPCM
RPM
RSA

Robotics Birds Eye View
Reinforced Carbon Carbon
Regenerable Carbon Dioxide Removable System
Reaction Control System
Release/Engage Mechanism
Radio Frequency
Recorder Interface Controller
Rotational Hand Controller
Radiation Monitoring Container Device
Risk Mitigation Experiments
Remote Manipulator System
Remote Power Controller Module
Rendezvous Pitch Maneuver
Russian Space Agency

ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑ用ﾊﾞｰﾄﾞｱｲﾋﾞｭｰ
強化炭素複合材
再生式二酸化炭素除去ｼｽﾃﾑ
姿勢制御システム
開放／保持機構(Spartan)
電波
ﾚｺｰﾀﾞ･ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ制御装置
回転用ハンドコントローラー
宇宙放射線モニタリング装置
リスク軽減実験
ﾘﾓｰﾄ･ﾏﾆﾋﾟｭﾚ-ﾀ･ｼｽﾃﾑ
遠隔電力制御モジュール
ﾗﾝﾃﾞﾌﾞｰ･ﾋﾟｯﾁ･ﾏﾆｭｰﾊﾞ
ロシア航空宇宙局者)
1 平方ｲﾝﾁあたりの絶対圧力(単位)

小型作業プラットフォーム(2004 年に FKA に組織変更しました)

RSAD
RSB
RSP
RSR
RSS
RTAS
RTF
RTFTG
RTLS

RMS Situational Awareness Display
Rudder Speed BreakResupply Stowage Platforms
Resupply Stowage Racks
Rotating Service Structure
Rocketdyne Truss Attachment System
Return to Flight
Return to Flight Task Group
Return to Launch Site

RMS 位置認識用ディスプレイ
ラダー／スピードブレーキ
補給品保管プラットフォーム
補給品保管ラック回転式整備構造物
ﾛｹｯﾄﾀﾞｲﾝ社のﾄﾗｽ結合機構(シャトルの)飛行再開

SAA

South Atlantic Anomaly

南大西洋異常地域
付録 6-9(ｽﾀﾌｫｰﾄﾞ･ｶﾋﾞｰ)飛行再開ﾀｽｸｸﾞﾙｰﾌﾟ

射場への帰還STS-121 ミッション解説資料 付録 6

SAFER
Simplified Aid For EVA Rescue
EVA 時のｾﾙﾌﾚｽｷｭｰ推進装置
SAIL
Shuttle Avionics Integration Laboratory
ｼｬﾄﾙ･ｱﾋﾞｵﾆｸｽ統合施設
SAMS
Space Acceleration Measurement System
宇宙加速度計測システム
SAR
Synthetic Aperture Radar
合成開口レーダー
SAREX-II Shuttle Amateur Radio Experiment-II
シャトル・アマチュア無線実験
SARJ
Solar Alpha Rotary Joint
太陽電池パドル回転機構
SASA
S-band Antenna Structural Assembly
S バンド･アンテナ構造部
SCU
Service and Cooling Umbilical
ｴｱﾛｯｸの電力・流体供給用ｹｰﾌﾞﾙ
SDI
Strategic Defense Initiative
戦略防衛構想SEPACSpace Experiment Particle Accelerator
SES
Shuttle Engineering Simulator
シャトル技術シミュレータ
SES-D
Shuttle Engineering Simulator-Dome
ｼｬﾄﾙ技術ｼﾐｭﾚｰﾀ(ﾄﾞｰﾑﾀｲﾌﾟ)
SEU
Single Event Upset
ｼﾝｸﾞﾙ･ｲﾍﾞﾝﾄ･ｱｯﾌﾟｾｯﾄ
SFLC
Space Flight Leadership Council
宇宙飛行リーダシップ委員会
SFU
Space Flyer Unit
宇宙実験観測ﾌﾘｰﾌﾗｲﾔｰ
SGANT Space-to-Ground Antenna
Kuバンドアンテナ
SGTRC
Space to Ground Transmit/Receive Controller Ku バンド送受信器
SIGI
Space Integrated GPS/Inertial Navigation System 宇宙用統合 GPS/INSSIMPLEX Shuttle Ionospheric Modification with Pulsed Local Exhaust シャトルの OMS 噴射による電離層の調査
SIRSpaceborne Imaging Radar
シャトル搭載レーダー(SAR)
SLAMMD Space Linear Acceleration Mass Measurement Device
直線加速型宇宙質量測定装置
SLF
Shuttle Landing Facility
シャトル着陸施設
SL-JSpacelab-J
スペースラブ J
SLPSpaceLab Pallet
スペースラブ･パレット
SLSSpacelab Life Sciences
ｽﾍﾟｰｽﾗﾌﾞ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ(STS-40)
SLWT
Super Light Weight Tank
超軽量外部燃料タンク
SM
Single Module
ｽﾍﾟｰｽﾊﾌﾞ･ｼﾝｸﾞﾙﾓｼﾞｭｰﾙSM
Service Module(ISS)サービス･モジュール
SM
Shuttle Mission
ｼｬﾄﾙﾐｯｼｮﾝ(通算飛行番号)
S/MM
Shuttle/Mir Mission
シャトル･ミール･ミッション
SMM
Solar Maximum Mission
太陽極大期観測ﾐｯｼｮﾝ衛星
SMS
Shuttle Mission Simulator
ｼｬﾄﾙ･ﾐｯｼｮﾝ･ｼﾐｭﾚｰﾀ
SMS-FB Shuttle Mission Simulator - Fixed Base
可動式ｼｬﾄﾙ･ﾐｯｼｮﾝ･ｼﾐｭﾚｰﾀ
SMS-MB Shuttle Mission Simulator - Motion Base
固定式ｼｬﾄﾙ･ﾐｯｼｮﾝ･ｼﾐｭﾚｰﾀ
SMS
Science Mission Specialist
ｻｲｴﾝｽ･ﾐｯｼｮﾝ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
SOHO
Solar and Heliospheric Observatory
SOHO 衛星
SOP
Secondary Oxygen Pack
二次酸素パック
SPACEHAB-SM

SPACEHAB-Single Module
SPARTANSPAS
Shuttle Pallet Satellite
SPD
Spool Positioning Device
SPDM
Special Purpose Dexterous Manipulator
SPP
Science Power Platform
SRB
Solid Rocket Booster
SRMS
Shuttle Remote Manipulator System

付録 6-10

ｽﾍﾟｰｽﾊﾌﾞ･ｼﾝｸﾞﾙﾓｼﾞｭｰﾙ太陽物理観測衛星スパルタン
シャトル･パレット衛星(QD の機能改修用の器具)(ISS)特殊用途用双腕型ﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀ(ISS)科学･電力ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
固体ロケットブースタ
シャトルのロボットアーム

STS-121 ミッション解説資料 付録 6

SRTM
Shuttle Radar Topography Mission
SRL
Space Radar Laboratory
SSA
Space Suite Assembly
SSBUV/A Shuttle Solar Backscatter Ultraviolet/A
SSC
Space to Space Comm
SSCC
Space Station Control Center
SSFPSpace Station Freedom Program
SSIPC
Space Station Integration and Promotion Center
SSMESpace Shuttle Main Engine
SSP
Standard Switch Panel
SSRMS
Space Station Remote Manipulator System
SSV
Sequential Still Video
STDNSpace Flight Tracking and Data Network
STA-54
Shuttle Tile Ablator, 54lbs/ft3
STS
Space Transportation System
SVSSpace Vision System

ｼｬﾄﾙ･ﾚｰﾀﾞｰ･ﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌｨｰﾐｯｼｮﾝ(STS-59､68)
宇宙服アセンブリ

TACAN
TAEM
TAGS
TAL
TAS-1
TBD
TCDT
TCP/IP
TDA
TDPU
TDRS
TEAMS
TEPC
THC
TKSC
TM
TMG
TPS
T-RAD
TRRJ
TSS-1
TUS
TVC

Tactical Air Navigation
Terminal Area Energy Management
Text and Graphics System
Trans-Atlantic Abort Landing
Technology Application and Science-1
To Be Determined
Terminal Count down Demonstration Test
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TUS Disconnect Actuator
Telemetry Data Processing Unit
Tracking and Data Relay Satellite

戦術航法装置
最終エネルギー制御
ﾃｷｽﾄ及びｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ･ｼｽﾃﾑ
大西洋横断飛行中断着陸(STS-85)
未定
最終ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ･ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ試験

UARS
UCD
UDM
UF
UHF

Upper Atmosphere Research Satellite
Urine Collection Device
Universal Docking Module
Utilization Flight
Ultra High Frequency

Technology Experiments Advancing Mission in Space

Tissue Equivalent Proportional Counter
Translational Hand Controller
Tsukuba Space Center
Torque Multiplier
Thermal Micrometeoroid Garment
Thermal Protection System
Tile Repair Ablator Dispenser
Thermal Radiator Rotary Joint
Tethered Satellite System-1
Trailing Umbilical System
Thrust Vector Control

付録 6-11

宇宙ステーション管制センタ
宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ･ﾌﾘｰﾀﾞﾑ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ総合推進ｾﾝﾀｰ(TKSC)

ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ･ﾒｲﾝ･ｴﾝｼﾞﾝ
標準スイッチパネル
ISS のﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑ「ｶﾅﾀﾞｱｰﾑ 2」
静止画ビデオ映像
宇宙飛行用追跡及びﾃﾞｰﾀ･ﾈｯﾄﾜｰｸ

シャトルのタイルの補修剤
宇宙輸送システム(ｽﾍﾟｰｽ･ｼｬﾄﾙ)
スペース･ビジョン･システム(TUS の)ケーブルカッター
ﾃﾚﾒﾄﾘﾃﾞｰﾀ処理ﾕﾆｯﾄ
追跡･データ中継衛星(STS-77)
並進用ハンドコントローラー
筑波宇宙センター
トルク･マルチプライヤー(EMU)保護服
熱防護システム
放熱ラジエータ回転機構
テザー衛星(STS-46､75)
推力方向制御上層大気観測衛星
採尿具(ISS)汎用ﾄﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾓｼﾞｭｰﾙ(ISS の)利用フライト
極超短波

STS-121 ミッション解説資料 付録 6

ULF
USML
USMP
UTA

Utilization and Logistics Flight
United States Microgravity Laboratory
United States Microgravity Payload
Utility Transfer Assembly(ISS)利用補給フライト

VAB
VFEU
VIP
VR
VRCS
VSSA

Vehicle Assembly Building
Vestibular Function Experiment Unit
Very Important Person
Virtual Reality
Vernier Reaction Control System
Video Stanchion Support Assembly

シャトル組立棟
重要人物
仮想現実
バーニア・スラスター
外部カメラ取り付け支柱

WCS
WIF
WLE
WORF
WSB
WSF
WSSH
WSTF

Waste Collection System
Worksite Interface
Wing Leading Edge
Window Observational Research Facility
Water Spray Boiler
Wake Shield Facility
White Sands Space Harbor
White Sands Test Facility

廃棄物収集システム(EVA 工具の取り付け部の1 つ)(オービタの)翼前縁窓を使用した観測研究用設備
ｳｵｰﾀｰ･ｽﾌﾟﾚｰ･ﾎﾞｲﾗ(水蒸発器)(STS-60､69､80)
ホワイトサンズ宇宙基地
ホワイトサンズ試験施設

X-SAR

X-band Synthetic Aperture Radar

X バンド合成開口レーダー

ZOE

Zone of Exclusion（通信の）不可視域

付録 6-12

米国微小重力実験研究室(STS-53､73)

米国微小重力実験ペイロード
ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ･ﾄﾗﾝｽﾌｧ･ｱｾﾝﾌﾞﾘ

海水型前庭機能実験装置(STS-90､95)

宇宙航空研究開発機構
筑波宇宙センター〒305-8505 茨城県つくば市千現 2-1-1
Tel: 029-868-5000

東京事務所〒10-8260 東京都千代田区丸の内 1-6-5
Tel: 03-6266-6000
Home Page URL http://www.jaxa.jp
http://iss.sfo.jaxa.jp

丸の内北口ビルディング

2006.6.30