CIM 導入ガイドライン（案）
第4編

ダム編

令和 2 年 3 月（令和 2 年 3 月 25 日一部修正）

国土交通省

【改定履歴】

ガイドライン名称
CIM 導入ガイドライン（素案）
平成 28 年 8 月
CIM 導入ガイドライン（案）ダム編
平成 29 年 3 月
CIM 導入ガイドライン（案）ダム編
平成 30 年 3 月
CIM 導入ガイドライン（案）
ダム編
令和元年 5 月
CIM 導入ガイドライン（案）ダム編
令和 2 年 3 月

年月備考

平成 28 年度 CIM 試行業務・工事での評価
版作成

国土交通省
CIM 導入推進委員
会

平成 29 年 3 月

初版発行

平成 30 年 3 月

一部改定

令和元年 5 月

一部改定

令和 2 年 3 月（令和 2 年 3 月 25 日
一部修正）

一部改定

第 4 編

第 4 編

第 4 編

第 4 編

【CIM と BIM/CIM について】
国土交通省では、平成 30 年 5 月から従来の「CIM（Construction Information
Modeling/ Management）」という名称を「BIM/CIM（Building / Construction
Information Modeling , Management）」に変更している。これは、海外では「BIM」
は建設分野全体の 3 次元化を意味し、土木分野での利用は「BIM for infrastructure」と呼ばれて、BIM の一部として認知されていることから、建築分野の「BIM」、土木分野の「CIM」といった従来の概念を改め、国際標準化等の動向に呼応し、地形や構造物等の 3 次元化全体を「BIM/CIM」として名称を整理したものである。
今後、より広い分野で 3 次元モデルを利活用し、業務変革やフロントローディング
によって合意形成の迅速化、業務効率化、品質の向上、ひいては生産性の向上等を目指していくことを示すため、本ガイドラインにおいても「CIM」を「BIM/CIM」に変更すべきと考えられるが、2020 年度に抜本的なガイドラインの構成変更を予定していることから、本ガイドラインにおいては混乱を避けるため、表題との整合を図り、引き続き「CIM」という名称を用いることとする。
BIM/CIM に関する他の基準・要領等と整合を図る場合は、本ガイドラインの「CIM」を「BIM/CIM」と読み替えるものとする。

目
第4編

次

ダム編

はじめに ....................................................................................................................... 1
1 総則 .......................................................................................................................... 4
1.1 適用範囲 ............................................................................................................. 4
1.2 モデル詳細度 ...................................................................................................... 7
1.3 地理座標系・単位 ............................................................................................... 8
1.4 属性情報の付与方法 ......................................................................................... 10
1.5 CIM の効果的な活用方法 ................................................................................... 11
1.6 対応ソフトウェアの情報 .................................................................................. 122 測量及び地質・土質調査 ......................................................................................... 13
2.1 業務発注時の対応【発注者】 ........................................................................... 13
2.1.1 CIM 活用業務の発注【発注者】 ......................................................................... 13
2.1.2 成果品の貸与【発注者】..................................................................................... 13

2.2 事前準備 ........................................................................................................... 14
2.2.1 貸与品・過年度成果の確認（地質・土質調査）【受注者】 ................................ 14
2.2.2 事前協議の実施【発注者・受注者】 .................................................................. 14
2.2.3 CIM 実施計画書の作成・提出【受注者】 ........................................................... 14

2.3 測量成果（3 次元データ）、地質・土質モデルの作成【受注者】 ..................... 15
2.3.1 測量成果（3 次元データ）作成指針 ................................................................... 15
2.3.2 地質・土質モデル作成指針 ................................................................................. 22

2.4 業務完了時の対応 ............................................................................................. 25
2.4.1 電子成果品の作成【受注者】 ............................................................................. 25
2.4.2 電子成果品の納品・検査【発注者・受注者】 .................................................... 25

3 調査・設計 .............................................................................................................. 26
3.1 業務発注時の対応【発注者】 ........................................................................... 26
3.1.1 CIM 活用業務の発注【発注者】 ......................................................................... 26
3.1.2 成果品の貸与【発注者】..................................................................................... 26

3.2 事前準備 ........................................................................................................... 27
3.2.1 貸与品・過年度成果の確認【受注者】 ............................................................... 27
3.2.2 事前協議の実施【発注者・受注者】 .................................................................. 28
3.2.3 CIM 実施計画書の作成・提出【受注者】 ........................................................... 30
3.2.4 CIM 執行環境の確保【受注者】 ......................................................................... 30

3.3 CIM モデルのデータ共有【受注者・発注者】 ................................................... 30

3.4 CIM モデルの作成【受注者】 ............................................................................ 31
3.4.1 ダム CIM モデルの基本的な考え方 ................................................................... 31
3.4.2 モデル作成指針（共通編） ................................................................................. 51
3.4.3 モデル作成指針（本体工：重力式コンクリートダム） ..................................... 60
3.4.4 モデル作成指針（本体工：ロックフィルダム） ................................................ 62
3.4.5 モデル作成指針（洪水吐き工（ロックフィルダム）） ....................................... 64
3.4.6 モデル作成指針（地質・基礎処理工） ............................................................... 66
3.4.7 モデル作成指針（付帯工） ................................................................................. 68
3.4.8 属性情報 .............................................................................................................. 69

3.5 業務完了時の対応 ............................................................................................. 71
3.5.1 電子成果品の作成【受注者】 ............................................................................. 71
3.5.2 電子成果品の納品・検査【発注者・受注者】 .................................................... 71

4 施工 ........................................................................................................................ 72
4.1 工事発注時の対応【発注者】 ........................................................................... 72
4.1.1 CIM 活用工事の発注【発注者】 ......................................................................... 72
4.1.2 成果品の貸与【発注者】..................................................................................... 72

4.2 事前準備 ........................................................................................................... 73
4.2.1 CIM モデルの確認【受注者】 ............................................................................. 73
4.2.2 事前協議の実施【発注者・受注者】 .................................................................. 75
4.2.3 CIM 実施計画書の作成・提出【受注者】 ........................................................... 75
4.2.4 CIM 執行環境の確保【受注者】 ......................................................................... 75

4.3 CIM モデルのデータ共有【受注者・発注者】 ................................................... 76
4.4 CIM モデルの更新【発注者・受注者】 .............................................................. 77
4.5 モデルへの施工情報の付与【受注者】 ............................................................. 82
4.6 出来形計測への活用等【受注者】 .................................................................... 86
4.7 監督・検査への活用【発注者】 ........................................................................ 88
4.8 工事完了時の対応 ............................................................................................. 89
4.8.1 電子成果品の作成【受注者】 ............................................................................. 89
4.8.2 電子成果品の納品・検査【発注者・受注者】 .................................................... 90

5 維持管理 ................................................................................................................. 91
5.1 CIM モデルの維持管理移管時の作業【発注者】 ................................................ 91
5.1.1 ダム維持管理の概要 ............................................................................................ 91
5.1.2 維持管理に引き継がれる CIM モデルの留意点 .................................................. 97

5.2 維持管理段階での活用【発注者・受注者】 ...................................................... 98
5.2.1 ダム管理 CIM の活用フロー（案） .................................................................... 985.2.2 通常時での CIM モデル活用例 ......................................................................... 100
5.2.3 異常時での CIM モデル活用例 ......................................................................... 101
5.2.4 定期検査・ダム総合点検でのＣＩＭモデル活用例........................................... 102

参考文献 ....................................................................................................................111

はじめに「CIM 導入ガイドライン」（以降は、「本ガイドライン」という。）は、公共事業に携わる関係者（発注者、受注者等）が CIM（Construction Information Modeling/ Management）を円滑に導入できることを目的に、以下の位置づけで作成したものである。
【本ガイドラインの基本的な位置づけ】
これまでの CIM 試行事業で得られた知見やソフトウェアの機能水準等を踏まえ、現時点でCIM の活用が可能な項目を中心に、CIM モデルの詳細度、受発注者の役割、基本的な作業手
順や留意点とともに、CIM モデルの作成指針（目安）、活用方法（事例）を参考として記載したものである。
CIM モデルの作成指針や活用方策は、記載されたもの全てに準拠することを求めるものではない。本ガイドラインを参考に、適用する事業の特性や状況に応じて発注者・受注者で判断の上、CIM モデルの作成や活用を行うものである。
公共事業において CIM を実践し得られた課題への対応とともに、ソフトウェアの機能向上、関連する基準類の整備に応じて、本ガイドラインを継続的に改善、拡充していくものである。
【本ガイドラインの対象】
CIM の導入によって、2 次元図面から 3 次元モデルへの移行による業務変革やフロントローディングが行われ、合意形成の迅速化、業務効率化、品質の向上、ひいては生産性の向上等の効果が期待される。
なお、本ガイドラインでは、現行の契約図書に基づく 2 次元図面による業務・工事の発注・実施・納品を前提に、これまでの CIM 試行事業で取り組まれた実績と知見を基に、以下を対象に作成している。
国土交通省直轄事業（土木）における設計・施工分離発注方式による業務、工事
CIM の活用に関する知見を蓄積してきた分野：土工、河川、ダム、橋梁、トンネル、機械設備、下水道、地すべり、砂防、港湾の 10 分野
CIM の導入・実施状況を通じて、更なる CIM の効果的な活用方策の検討を行うとともに、実運用上の課題に対して、必要な取り組み・対策検討や、その対応策を踏まえた内容改定を随時行っていく。また、対象分野の拡大、多様な入札契約方式への適用の検討も進めていく。なお、国土交通省直轄事業を前提に記述しているが、CIM の考え方や活用策については、今後の地方公共団体等での CIM の展開にも期待できる。
【数字・アルファベットの表記について】
本ガイドラインで用いられている、漢数字を含む数字及びアルファベットについては、参照・引用している文書、本ガイドラインの上位の要領・基準の表現にかかわらず、半角英数字を用いて表記している。
必要に応じ、読み替えを行うこと。
ただし、引用している図表内については、変更できない場合には、そのままの表現としている場合があ
る。

第4編

1

【本ガイドラインの構成と適用】
表 1

本ガイドラインの構成と適用

構成
第1編
共通編
第2編

第1章
第2章
第3章
土工編

第3編

河川編

第4編

ダム編

第5編

橋梁編

第6編

トンネル編

第7編

機械設備編

第8編

下水道編

第9編

地すべり編

第 10 編

砂防編

第 11 編

港湾編

適用
総則
測量
地質・土質モデル

公共事業の各段階（調査・設計、施工、維持管理）に CIM を導入する際には共通で適用する。
道路土工・舗装工及び河川土工・海岸土工・砂防土工・付帯道路工を対象に、BIM/CIM 対象業務及び工事へ適用すること、設計段階で CIM モデルを作成し、施工段階で CIM モデルを ICT活用工事に活用する際に適用すること、更には、調査・設計・施工の CIM モデルを維持管理に活用する際に適用する。
河川堤防及び構造物（樋門・樋管等）を対象に CIM の考え方を用いて調査・設計段階で CIM モデルを作成すること、作成された堤防・構造物モデルを施工時に活用すること、更には調査・設計・施工の堤防・構造物モデルを維持管理に活用する際に適用する。
重力式コンクリートダム、ロックフィルダム等を対象に CIMの考え方を用いて調査・設計段階で CIM モデルを作成すること、作成された CIM モデルを施工時に活用すること、更には調査・設計・施工の CIM モデルを維持管理に活用する際に適用する。
橋梁の上部工（鋼橋、PC 橋）、下部工（RC 下部工（橋台、橋脚）、鋼製橋脚）を対象に CIM の考え方を用いて調査・設計段
階で CIM モデルを作成すること、作成された CIM モデルを施工時に活用すること、更には調査・設計・施工の CIM モデルを維持管理に活用する際に適用する。
山岳トンネル構造物を対象に CIM の考え方を用いて調査・設計段階で CIM モデルを作成すること、作成された CIM モデル
を施工時に活用すること、更には調査・設計・施工の CIM モデ
ルを維持管理に活用する際に適用する。
機械設備を対象に CIM の考え方を用いて設計段階で CIM モデルを作成すること、作成された CIM モデルを施工時に活用すること、更には設計・施工の CIM モデルを維持管理に活用する
際に適用する。
下水道施設のポンプ場、終末処理場を対象に、BIM/CIM の考え方を用いて設計段階で BIM/CIM モデルを作成すること、作成された BIM/CIM モデルを施工時に活用すること、更には設計・施工の BIM/CIM モデルを維持管理、改築計画へ活用する際に適用する。
地すべり機構解析や地すべり防止施設を対象に CIM の考え方を用いて調査・設計段階で CIM モデルを作成すること、作成された CIM モデルを施工時に活用すること、更に調査・設計・施工の CIM モデルを地すべり防止施設の効果評価・維持管理に活用する際に適用する。
砂防構造物（砂防堰堤及び床固工、渓流保全工、土石流対策工
及び流木対策工、護岸工、山腹工）を対象に CIM の考え方を用
いて調査・設計段階で CIM モデルを作成すること、作成された
CIM モデルを施工時に活用すること、更には調査・設計・施工の CIM モデルを維持管理に活用する際に適用する。
港湾施設（水域施設（泊地、航路等）、外郭施設（防波堤、護岸等）、係留施設等）を対象に、CIM の考え方を用いて調査・設計段階で CIM モデルを作成すること、作成された CIM モデルを

第4編

2

構成

適用
施工時に活用すること、更には調査・設計・施工時の CIM モデ
ルを維持管理時に活用する際に適用する。

各分野編（第 2 編から第 11 編）については、調査・設計・施工段階から 3 次元データ（第 2 編）
、CIM
モデル（第 3 編から第 11 編）を作成・活用する場合も適用範囲とする。また第 3 編から第 11 編について、上記に記載の工種、工法以外への参考とすることを妨げるものでない。

第4編

3

第４編

ダム編

1 総則
1.1 適用範囲
本ガイドラインは、現在、国土交通省内において建設されているダムのうち、最も数の多い型式である重力式コンクリートダム、ロックフィルダム等を対象に、CIM の考え方を用いて調査・設計段階でCIM モデルを作成すること、作成された CIM モデルを施工段階に活用すること、更には調査・設計・施工の CIM モデルを維持管理段階に活用する際に適用する。施工段階から CIM モデルを作成・活用する場合も適用範囲とする。また、上記の工種、工法以外への参考とすることを妨げるものでない。
CIM を活用した業務、工事における CIM モデルの作成、活用の流れを図 1 に示す。
維持管理段階では、新設ダム・管理ダムを問わず、CIM モデルを更新することや設計 CIM モデルなどと統合することもある。なお、管理ダムにおいて新たに CIM モデルを構築する場合は、本ガイドラ
インを参考に作成する。
図中の各項番は、本ガイドライン第４編（ダム編）の 2 章以降に記載した、各段階において発注者、受注者それぞれが取り組むべき内容と対応している。施工段階から CIM モデルを作成する場合は、「3
調査・設計」章も参照すること。なお、各段階における CIM モデル等の作成・更新の範囲は、受発注者間協議で決定するが、決定事項の履行は発注者の「指示」により「受注者」が行う。

測量
測量 地質・土質
地質・土質

発注者側

発注・貸与

調査・設計
調査設計

成果受領
・管理

2.1

施工
施工

成果受領
・管理

発注・貸与

納品・検査

2.2

2.4

CIMﾓﾃﾞﾙ活用（監督・検査）

4.1

3.1

事前協議

発注・貸与

事前協議

納品・検査

3.2

3.5

維持管理
維持管理

成果受領
・管理

4.7

事前協議

4.2

情報共有

情報共有

CIMモデル
統合・更新

5.1

CIMﾓﾃﾞﾙ活用（点検・補修、
被災時の確認等）

5.2

納品・検査

4.8

4.3

3.3
受注者側

CIMモデル
作成

貸与品（CIMモデル）確認（出来形計測等）

CIMモデル
活用

3.4

4.2

4.6

5.2

CIMﾓﾃﾞﾙ活用

CIMモデル
更新

貸与品
確認

貸与品
確認

3.2

2.2
3次元ﾃﾞｰﾀ/
ﾓﾃﾞﾙ作成2.3 および共通編2章,3章（住民説明等）4.4

CIMﾓﾃﾞﾙ活用

施工情報（属性）の付与

2.1 対応するガイドライン上の見出し番号

図 1

CIM モデルの作成、活用の流れ

第4編

4

4.5

【用語補足】
CIM モデル作成：CIM モデルを新規に作成する。
CIM モデル更新：前工程で作成された CIM モデルに対し、当該工程での活用用途に応じて、3 次元形状の変更（詳細度変更を含む）や、属性情報の追加付与等を行う。
CIM モデル活用：CIM モデルを効果的に利用する。
CIM モデル統合：複数の設計業務や工事の単位で作成・更新された CIM モデルを、構造物等の管理単位に合わせる。
CIM モデル運用：CIM モデル作成（更新、統合を含む）及び CIM モデル活用と、そのための CIM モデルの共有・保管等の管理全般を指す。

また、ダムの設計、施工において、各段階の地形モデル、構造物モデル（本体、設備）等の作成・更新、活用する流れと、設計、施工で作成した CIM モデルを維持管理に活用する流れを図 2 に示す。

第4編

5

<< CIMモデル作成・利用・更新の流れ【ダム】 >>

地形

測量

地質調査

計画設計

測量
地質調査

概略設計

測量
地質調査

実施設計

土木施工時

放流施設施工等

維持管理

地形モデル作成

地形モデル活用

地形モデル活用

地形モデル作成

地形モデル活用

用地測量

地形モデル活用

地形モデル
更新・活用

地形モデル活用

地形モデル更新

現地取合いの確認等

・深浅測量
・航空レーザー測量（ALB)※ 広域地形モデル(5m,10mメッシュ)※ 貯水池・ダム周辺地形モデル（地図情報レベル2500～5000)

地質・
土質

地質・土質
モデル作成・活用※ ダムサイトの地形モデル（地図情報レベル250/500）

ダムの配置計画等※ 用地測量

土工数量や配置計画等

施工計画等※ 起工測量成果の地形モデル

地形モデル活用※ 地形調査※ 地表地質調査※ 物理調査

地質・土質

地質・土質
モデル更新・活用

地質・土質調査

地質・土質
モデル更新・活用

地質・土質
モデル更新

地質・土質
モデル更新・活用※ グリッド方式でボーリング
調査、ルジオンテスト※ 地質総合解析

維持管理モデルの構築※ 複数 工事で活用 した
モ デルの統合 ・修正※ 施工時の修正・属性情報の付与
施工計画の共有・出来形管理等

本体工

本体工モデル作成

本体工モデル作成※ 構造形式・各施設配置を確認する程度のモデル※ 構造の細部のモデル化
属性付与

本体工モデル更新・活用

干渉チェック・ミス防止

計画確認等

維持管理モデルの活用【Ⅰ期施工】

点検の効率化・改良
計画の効率化【Ⅱ期施工】
本体工モデル更新・活用※ 施工時の修正・属性情報の付与
施工計画の共有・出来形管理等

放流施設モデル
作成

放流施設

放流施設モデル作成

放流施設モデル更新※ 施工時の修正・属性情報の付与

凡例：モデル作成：モデルの一部作成：モデル更新：モデル活用図 2

ダムにおける CIM モデルの作成、更新及び活用の流れの例＊本体工は、（後述）の工種を対象とする。

第4編

6※：モデル作成・更新の内容：活用例注)「モデル作成」（一部作成を含む）・「モデル更新」の凡例では、モデル活用有無での区別は行わない

1.2 モデル詳細度
工種共通のモデル詳細度の定義は、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）共通編」「第 1 章 総論」「2.5
BIM/CIM モデルの詳細度」に示すとおりである。ダム分野におけるモデル詳細度の定義を表 2 に示す。
3 次元モデル作成時の受発注者協議等は、次の定義および本ガイドライン第 4 編「ダム編」3.4「CIM
モデルの作成」を参考に用いるものとする。
表 2 構造物（ダム）の詳細度（参考）
工種別の定義詳細度

共通定義
構造物（ダム）のモデル化
対象構造物の位置を示すモデル

100

対象を記号や線、単純な形状でその位置を示したモデル。

構造形式が確認できる程度の形状を有し
たモデル

200

対象の構造形式が分かる程度のモデル。
標準横断で切土・盛土を表現、又は各構造物
一般図に示される標準
横断面を対象範囲でス
イープ ※ させて作成する程度の表現。

サンプル

対象ダムの配置が分かる程度の矩形形状
もしくは線状のモデル

対象ダムの構造形式が分かる程度のモデ
ル。
堤体の基本形状、地山との関係、洪水吐き
工、取水設備の位置が概ね確認できるモデル
主構造の形状が正確なモデル

300

附帯工等の細部構造、接続部構造を除き、対象の外形形状を正確に表現したモデル。

計算結果を基に監査廊や放流管なども含めて堤体の正確な寸法をモデル化する。洪水吐きや取水施設も正確な構造寸法でモデル化する。基礎処理工はその必要範囲を確認できるようにモデル化する。
また、転流工（上流・下流仮締切、仮排水トンネル）や仮排水路のルートや主要部の断面をモデル化する。
詳細度 300 に加えて配筋や付帯施設の細部を含む全てをモデル化

400

詳細度 300 に加えて、附帯工、接続構造等の細部構造及び配筋も含
めて、正確にモデル化
する。

500

対象の現実の形状を表現したモデル。

設計・施工段階で活用したモデルに完成形状を反映したモデル

躯体部の配筋モデルや継ぎ目、各付帯施設の細部まで正確にモデル化する。転流工においては閉塞工も含めてモデル化を行う。
－

出典：土木分野におけるモデル詳細度標準（案）【改訂版】 (社会基盤情報標準化委員会 特別委員会)（http://www.jacic.or.jp/hyojun/modelsyosaido_kaitei1.pdf）※スイープ・・・平面に描かれた図形をある基準線に沿って延長させて 3 次元化する技法のこと。

第4編

7

1.3 地理座標系・単位作成する CIM モデルにおいて使用する測地座標系は世界測地系（測地成果 2011）、投影法は平面直角座標系、使用する単位系は m(メートル)に統一する。また、施工段階、維持管理段階にて活用するに当り、作成された 3 次元モデルの座標系を確認する。
作成したモデルの地理座標系、単位の情報は、「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」へ採用した座標系、単位を記載する。
「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」については、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）共通編」「別紙 BIM/CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」を参照。
【解説】
設計成果の一部には、日本測地系や世界測地系（測地成果 2000）を利用するものも多いが、今後作成される測量成果・計測データは、世界測地系（測地成果 2011）であり、その都度、測地系を変換する作業が必要となり、間違いの原因となる可能性が高い。このためモデルを作成する際の測地座標系
は、世界測地系（測地成果 2011）とし、投影座標系は平面直角座標系に統一する。
なお、平面直角座標系では、西⇒東方向が Y 軸、南⇒北方向が X 軸であり、数学座標系の X 軸 Y 軸と逆転していることにも留意する。使用するソフトウェアにおける座標系への対応状況を確認する。
複数の都道府県を跨ぐモデルを作成する場合等、平面直角座標系について複数の系にまたぐ場合にはいずれか一つの系に統一する。
基準水準面については、T.P.を標準とする。A.P.、O.P.等の他の水準面を用いる場合には、ソフトウ
ェアの対応状況を確認し、必要な場合には適切な水準面の標高に変換して利用する。
また、設計、施工、維持管理の各段階や、受注業者（設計・施工・設備等）や詳細度、さらには、モデル作成の対象（全体構造か部分拡大か）に関わらず、測地座標系、投影座標系、基準水準面及び単位を確認し、統一する。
日本測地系の座標を、測地成果 2000 による座標に変換するには、国土地理院の Web サイト「Web版 TKY2JGD」(http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/tky2jgd/main.html)を利用すること等で変換が可能である。
更に、測地成果 2000 による座標を、測地成果 2011 による座標に変換するには、「Web 版 PatchJGD」(http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/patchjgd/index.html)を利用すること等が可能である。
構造物の設計で、mm（ミリメートル）の精度が求められる場合は、作成する構造物モデルも mm（ミリメートル）の精度で作成する。これはモデル作成時の単位を mm（ミリメートル）に限定するものではなく、単位を m（メートル）として、小数点以下第 3 位の精度でモデルを作成してもよいことを示している。
ただし、世界測地系で使用する単位は m（メートル）を規定していることから、構造物モデルを地形モデル（現況地形）や地質・土質モデルに重ね合わせる際には m（メートル）単位で座標を合わせる必
要がある。

第4編

8

また、同上の理由により構造物モデルは小座標系（ローカル座標系）にて作成し、地形モデル（現況地形）、地質・土質モデル、その他の構造物モデル等と重ね合わせる際に大座標系（平面直角座標系）に変換すればよい。
構造物モデルを作成する単位は、作成するソフトウェアに依存するため、使用したソフトウェア、バージョン、単位を「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」に明記する。

表 3
設計段階
事業計画段

設計の段階と縮尺・地形データ精度

縮尺（標準偏差）

地形データ精度

1/5,000 レベル、(5m 以内)

国土地理院・基盤地図情報※1（数値標高モデル）
10m メッシュ(標高)(全国)階（参考）1/2,500 レベル、(2.5m 以内)

国土地理院・基盤地図情報（数値標高モデル）
5m メッシュ(標高) (一部)

実施設計

1/1,000 レベル (1m 以内)

国土地理院・基盤地図情報（数値標高モデル）
5m メッシュ(標高)では精度が不足するため、必要な箇所について 10cm レベルのレーザ測量、
TS 測量※2、写真測量計測、UAV 写真測量、地上レーザ測量等で補完する必要がある。

1/500 レベル （50cm 以内）
1/200 レベル （20cm 以内）
1/100 レベル （10cm 以内）※1 国土地理院・基盤地図情報：http://www.gsi.go.jp/kiban/※2 TS：トータルステーション

なお、実測縦横断図での理想は 1/100 レベルで 10cm 以内の誤差が要求される。

第4編

9

1.4 属性情報の付与方法
平成 30 年度以降の CIM モデルへの属性情報の付与は、次のとおりとする。
・属性情報の付与方法は、「3 次元モデルに直接付与する方法」及び「3 次元モデルから外部参照する方法」がある。
【解説】
CIM モデルにおける属性情報には、付与方法によって次の 2 種類がある。
1）3 次元モデルに直接付与する属性情報
2）3 次元モデルから外部参照する属性情報
平成 29 年度の CIM 事業では、構造物モデルの納品ファイル形式に、オリジナルファイル及び「IFC」
での納品を求めるものとしており、「3 次元モデルから外部参照する」形での属性付与を前提としていた。
また、土木 IFC 検定については、平成 30 年度より buildingSMART Japan で開始されており、CIM
対応ソフトウェアについても順次対応予定である。この検定に対応した CIM 対応ソフトウェアを利用することにより、「IFC」形式の場合であっても「3 次元モデルに属性情報を直接付与」及び「3 次元モデルから外部参照する属性情報」の両方を利用した属性付与が可能となる。
外部参照する方法には、次の方法がある。
(A) 表計算ソフト等で作成したファイルやその格納フォルダへ外部参照する。
属性情報を表計算ソフト等で作成し、表計算ソフトのオリジナルファイルや CSV 形式で保存したファイルへ外部参照する。
(B) 当該業務又は工事の成果、提出物等（図面、報告書、工事書類等）やその格納フォルダへ外部参照する。
当該業務又は工事において、納品又は提出される図面、報告書、工事帳票等のファイルに外部参照する。
なお、外部参照する属性情報に関する留意事項については「BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説」を参照する

第4編

10

1.5 CIM の効果的な活用方法
事業の上流側となる調査・設計段階から CIM を活用することで、調査及び設計の効率化、検討内容の綿密化、設計品質の向上等が期待できる。
また、CIM を活用することにより、施工管理の効率化、施工計画検討の綿密化、関係者間の情報共有の円滑化、出来形管理の効率化等の効果が期待できる。
更に、施工段階に作成された CIM モデル、施工データについて、維持管理の日常点検、定期点検等の場面での効果的な活用が期待できる。
CIM の効果的な活用方法として、これまでの各種団体等より公開している CIM の事例集等を表 4
に示す。
表 4
名称

CIM の効果的な活用方法
URL

公開元

概要

国土交通省

国土交通省の CIM による業務

http://www.mlit.go.jp/tec/i-

i-Construction

効率化について実態把握を行

construction/index.html（ ICT 土 木 事 例うとともに地方公共団体への集）

広報等を行うことを目的に、事例集としてとりまとめたもの。

BIM/CIM 事例集

国 土 交 通 省 で 実 施 し た

http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/

BIM/CIM 活用業務・工事の効

bimcim/bimcimsummary.html

果や課題を取りまとめたもの。
2019 施工 CIM 事（一財）日本日建連会員企業が受注した各

https://www.nikkenren.com/pu

例集

建設業連合会

種工事において、3 次元モデル

blication/detail.html?ci=306

2018 施工 CIM 事

インフラ再生を活用した「施工 CIM」の事例

http://www.nikkenren.com/pub

例集委員会 技術をとりまとめたものである。

lication/detail.html?ci=289

2017 施工 CIM 事部会

http://www.nikkenren.com/pub

例集

lication/detail.html?ci=260

2016 施工 CIM 事

http://www.nikkenren.com/pub

例集

lication/detail.html?ci=239

2015 施工 CIM 事

http://www.nikkenren.com/pub

例集

lication/detail.html?ci=216

CIM を学ぶ
CIM を学ぶⅡ
CIM を学ぶⅢ

熊本大学・（一（一財）日本建設情報総合セン

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM財）日本建設ターの自主研究事業の一環と/jinzai/index.html

情報総合セン

して、熊本大学大学院

ター

一郎

小林

特任教授の研究成果を中心として取りまとめたもの。

第4編

11

1.6 対応ソフトウェアの情報
CIM 導入ガイドラインに対応した IFC 及び LandXML に関するソフトウェアについて、ソフトウ
ェア固有の対応範囲や留意事項があるため、それらについては、以下を参考に事前確認の上利用すること。
(1)CIM 導入ガイドライン対応ソフトウェア一覧／（一社）OCF
https://ocf.or.jp/cim/cimsoftlist/(2)OCF 認証ソフトウェア一覧（LandXML）／（一社）OCF
https://ocf.or.jp/kentei/land_soft/(3)土木モデルビュー定義対応ソフトウェア一覧／（一社）buildingSMART Japan
https://www.building-smart.or.jp/ifc/passedsoft/

第4編

12

2 測量及び地質・土質調査
測量段階では、測量精度が必要とされる範囲を対象とし、設計段階で作成する地形モデルの基となる 3次元データを取得する。
地質・土質調査段階では、モデルを作成する時点までに行った成果を基に、地質・土質モデルを作成することを基本とする。なお、地質・土質モデルを活用する目的・用途を踏まえ、モデルの精度向上のために追加の地質・土質調査について、必要に応じて計画・実施することに留意する。

2.1 業務発注時の対応【発注者】
2.1.1 CIM 活用業務の発注【発注者】
発注者は、CIM の活用に関する実施方針等を踏まえ、CIM 活用業務を発注する。

2.1.2 成果品の貸与【発注者】
発注者は、CIM モデル作成に活用できる業務成果等の有無を確認の上、必要な成果を受注者に貸与
する。

第4編

13

2.2 事前準備
2.2.1 貸与品・過年度成果の確認（地質・土質調査）【受注者】
地質・土質調査において、受注者は、貸与品・過年度成果をチェックし、地質・土質モデルを作成する際には参考となるボーリング柱状図、地質断面図等の有無、ボーリング位置（地理座標系）、作図の単位を確認する。

2.2.2 事前協議の実施【発注者・受注者】（1）測量
測量業務の発注者及び受注者は、業務着手時に受発注者協議を行い、測量方法、納品時のファイル
形式等を決定する。

（2）地質・土質調査
地質・土質調査業務の発注者及び受注者は、業務着手時に受発注者協議を行い、設計、施工の対象
分野や CIM モデルの活用目的を確認の上、作成する地質・土質モデルの種類・データ構成等を決定する。地質・土質モデルの種類・データ構成等の共通事項は、本ガイドライン共通編「第 3 章 地質・土質モデル」を参照する。

（3）測量、地質・土質調査共通「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」の事前協議時記入欄に、事前協議結果を記入する。
「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」については、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）
共通編」「別紙 BIM/CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」を参照。
事前協議の例については、「3.2.2 事前協議の実施【発注者・受注者】」を参考にする。

2.2.3 CIM 実施計画書の作成・提出【受注者】
地質・土質調査の受注者は、事前協議の実施内容に基づき、CIM 活用にあたっての必要事項を「CIM実施計画書」に記載し、発注者に提出する。作成に際して「BIM/CIM 活用業務実施要領」及び「BIM/CIM 実施計画書（案）」(http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/spec_cons_new.html)を参考とする。
また、特記仕様書等により発注者から指定された要求事項、または受注者希望による実施事項について併せて記載する。
提出後、CIM 実施計画書の内容に変更が生じた場合は、「CIM 実施（変更）計画書」を作成し、発注者に提出する。

第4編

14

2.3 測量成果（3 次元データ）、地質・土質モデルの作成【受注者】
受注者は、測量及び地質・土質調査を通じて、測量成果の 3 次元データ、地質・土質モデルを作成する。

2.3.1 測量成果（3 次元データ）作成指針
ダム事業は、ダムサイトから貯水池周辺まで広範囲に渡るため、使用目的に応じて 3 次元モデル作
成指針を適用する。
（3 次元モデル作成指針とは、表 5～表 11 を指す。）
測量業務の受注者は、各段階で測量業務を実施するとともに、対応する段階の 3 次元データを作成する。なお、作成対象のモデル、保存形式については、受発注者協議において決定するものとする。

表 5

ダム地質調査（地形調査）用測量成果

項目

ダム地質調査（地形調査）用測量成果

名称

地形調査用オルソ画像

測量手法

空中写真測量、航空レーザ測量、電子国土基本図（オルソ画像）等

既成成果

※1

作成範囲

ダムサイト内、堤体材料採取候補地内、貯水池内

作成対象

地表面

変換後の 幾何ラスター画像

モデル
地図情報レベ

地図情報レベル 25,000～10,000 程度

ル（測量精度）※2

点密度

地上画素寸法 1ｍ以内程度※3（分解能）（測量業務を実施場合）/SURVEY/CHIKEI/DATA/
保存場所※4（測量業務以外の場合）/ICON/CIM/CIM_MODEL/LANDSCAPING/TEXTURE/※5※1：必要に応じて測量業務を実施する。

要領基準等※2：設計業務等共通仕様書 第 3 章ダム地質調査

地形図の縮尺※3：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条

地上画素寸法（空中写真）※4：測量成果電子納品要領

電子納品フォルダの規定※5：BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説

CIM 電子納品フォルダの規定※1 必要に応じて測量業務を実施する。
補足※3：「程度」としたのは、「撮影縮尺 1/40,000 程度の空中写真」との共通仕様書の記載に対して準則
291 条の付表の撮影縮尺 1/30,000 の地図情報レベル 10,000 を充てたため。

第4編

15

表 6

ダム地質調査（広域調査）用測量成果

項目

ダム地質調査（広域調査）用測量成果

名称

ダム地質調査（広域調査）用地形
空中写真測量、航空レーザ測量、

測量手法

基盤地図情報数値標高モデル 5m メッシュ（標高）、10m メッシュ（標高）

既成成果

※1

作成範囲

ダムサイト内、堤体材料採取候補地内、土捨場候補地内、貯水池周辺、道路（付替、工事用）、補償物件

作成対象

地表面

変換後の 幾何グリッド

モデル
地図情報レベ

地図情報レベル 10,000～5,000※2

ル（測量精度）
格子間隔

点密度

地上画素寸法

5m 以内※3

（分解能）

保存場所

オルソ画像

1.0ｍ以内～0.8ｍ以内※4（地図情報レベル 10,000 規定なし）（測量業務を実施場合）（測量業務を実施場合）/SURVEY/CHIKEI/DATA//SURVEY/CHIKEI/DATA/※5※5（測量業務以外の場合）（測量業務以外の場合）/ICON CIM/CIM_MODEL/LANDSCAPING//ICON/CIM/CIM_MODEL/LANDSCAPING※6TEXTURE /※6※1 必要に応じて測量業務を実施する。

要領基準等

補足

※2：設計業務等共通仕様書 第 3 章ダム地質調査

地形図の縮尺※3：国土交通省公共測量作業規程 第 417 条

格子寸法（航空レーザ測量）※4：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条

地上画素寸法（空中写真測量）※5：測量成果電子納品要領

電子納品フォルダの規定※6：BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説

CIM 電子納品フォルダの規定※1 必要に応じて測量業務を実施する。

第4編

16

表 7
項目
地形名称

ダムサイト候補地選定調査/堤体材料採取候補地選定調査
ダムサイト候補地選定調査/堤体材料採取候補地選定
ダムサイト候補地選定段階地形/堤体材料採取候補地選定段階地形

測量手法

空中写真測量、航空レーザ測量※1

既成成果
作成範囲

ダムサイト候補地内、堤体材料採取候補地内

作成対象

地表面

変換後の 幾何モデル

グリッド

地図情報レベ

地図情報レベル 5,000～2,500※2ル（測量精度）
点密度
（分解能）
保存場所

要領基準等

オルソ画像

格子間隔

地上画素寸法

5m 以内～2ｍ以内

0.8ｍ以内～0.4ｍ以内※3※4/SURVEY/CHIKEI/DATA//SURVEY/CHIKEI/DATA/※5※5※1：国土交通省公共測量作業規程

地図情報レベル対応する測量手法※2：設計業務等共通仕様書 第 3 章ダム地質調査

地形図の縮尺※3：国土交通省公共測量作業規程 第 417 条

格子寸法（航空レーザ測量）※4：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条

地上画素寸法（空中写真測量）※5：測量成果電子納品要領

電子納品フォルダの規定

補足

第4編

17

表 8

計画用基本図作成用測量成果

項目

計画用基本図作成用測量成果※1

地形名称

計画用基本図地形

測量手法

空中写真測量、航空レーザ測量、※1

既成成果
作成範囲

ダムサイト内、堤体材料採取候補地内、土捨場候補地内、貯水池周辺、道路（付替、工事用）、
補償物件

作成対象

地表面

変換後の 幾何グリッド

モデル
地図情報レベ

地図情報レベル 5,000～2,500※1

ル（測量精度）
点密度
（分解能）
保存場所

オルソ画像

格子間隔

地上画素寸法

5m 以内～2ｍ以内

0.8ｍ以内～0.4ｍ以内※2※3/SURVEY/CHIKEI/DATA ※4/ SURVEY/CHIKEI/DATA※4※1：国土交通省 河川砂防技術基準 調査編 第 22 章 第 2 節 2.3
要領基準等

補足

※2：国土交通省公共測量作業規程 第 417 条

格子寸法（航空レーザ測量）※3：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条

地上画素寸法（空中写真測量）※4：測量成果電子納品要領

電子納品フォルダの規定

目的：貯水池容量算定、河流処理計画、道路計画（付替、工事用）、補償物件概略調査、貯水池周辺
地質・土質調査

第4編

18

表 9

ダムサイト地形図作成用測量成果

項目

ダムサイト地形図作成用測量成果※1

地形名称
測量手法
既成成果

ダムサイト地形
空中写真測量、、航空レーザ測量、UAV 写真測量、地上レーザ測量※2

作成範囲

ダムサイト及び周辺、仮設備、堤体材料及び採取場付近

作成対象

地表面

変換後の 幾何モデル

3 次元点群データ

地図情報レベオルソ画像
地図情報レベル 1,000～500※1

ル（測量精度）
点密度

4 点/㎡以内（分解能）（高密度範囲 100 点/㎡以内）※3

保存場所/SURVEY/CHIKEI/DATA※5

地上画素寸法 0.2m 以内～0.1m 以内 ※4/SURVEY/CHIKEI/DATA※6※1：国土交通省 河川砂防技術基準 調査編 第 22 章 第 2 節 2.3※2：UAV 等を用いた公共測量実施要領
要領基準等※3：UAV を用いた公共測量マニュアル（案）

地図情報レベル 500 の点密度

※4：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条

地上画素寸法（空中写真）※5：UAV を用いた公共測量マニュアル（案） 第 4 編 資料 電子納品補足資料※6：測量成果電子納品要領
目的：ダム本体概略設計、仮設備概略計画、ダム地質調査
補足※UAV 等を用いた公共測量の実施を前提とした。詳細は、本ガイドライン土工編 3.2.1 を参照

第4編

19

表 10

貯水池地形図作成用測量成果

項目

貯水池地形図作成用測量成果※1

地形名称
測量手法・
既成成果

貯水池地形
空中写真測量、航空レーザ測量、縦断測量、横断測量

作成範囲

貯水池、道路路線選定範囲

作成対象

地表面

変換後の 幾何モデル

グリッド

地図情報レベ

地図情報レベル 2,500～1,000※1

ル（測量精度）
点密度
（分解能）
保存場所

オルソ画像

格子間隔

地上画素寸法

2m 以内～1ｍ以内

0.4ｍ以内～0.2ｍ以内※2※3/SURVEY/CHIKEI/DATA※4/SURVEY/CHIKEI/DATA※4※1：国土交通省 河川砂防技術基準 調査編 第 22 章 第 2 節 2.3※2：国土交通省公共測量作業規程 第 417 条
要領基準等

格子寸法（航空レーザ測量）※3：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条

地上画素寸法（空中写真測量）※4：測量成果電子納品要領

電子納品フォルダ

目的：貯水池容量算定、道路路線選定
補足※面的な 3 次元測量を前提としていない。

第4編

20

表 11

ダムサイト地形図及び断面図作成用測量成果

項目

ダムサイト地形図及び断面図作成用測量成果※1

地形名称
測量手法・
既成成果

ダムサイト地形オルソ画像

UAV 空中写真測量、地上レーザ測量、UAV レーザ測量、航空レーザ測量

作成範囲

ダムサイト及びその周辺

作成対象

地表面

変換後の 幾何モデル

3 次元点群データ

地図情報レベ

地図情報レベル 500※1

ル（測量精度）
点密度
（分解能）
保存場所

オルソ画像

4 点/㎡以上

地上画素寸法（高密度範囲 100 点/㎡以上）※20.1ｍ以内※3/SURVEY/CHIKEI/DATA※4/SURVEY/CHIKEI/DATA※5※1：国土交通省 河川砂防技術基準 調査編 第 22 章 第 2 節 2.3

要領基準等※2：UAV を用いた公共測量マニュアル（案） 第 76 条

地図情報レベル 500 の点密度

※3：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条

地上画素寸法（空中写真）※4：UAV を用いた公共測量マニュアル（案） 第 4 編 資料 電子納品補足資料※5：測量成果電子納品要領
目的：本体設計

補足※UAV 等を用いた公共測量の実施を前提とした。詳細は、本ガイドライン土工編 3.2.1 を参照。また、三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル（案） にて、UAV 空中写真測量、地上レーザ測量を利用した場合のみ、標高算出に本データを利用できる。

第4編

21

2.3.2 地質・土質モデル作成指針
地質・土質調査の受注者は、受発注者協議において決定した内容に基づき、地質・土質モデルを作成する。
なお、受発注者協議では、モデルを作成する時点までに行った地質・土質調査の成果とともに、「表
12 地質・土質モデルの作成目的」と、「表 13 地質・土質モデルの作成指針」を参考に、地質・土質モデルの作成有無・作成範囲、作成対象のモデル、保存形式を決定するものとする。

（1）地質・土質モデルの作成目的
ダム分野における地質・土質モデルの作成目的を表 12 に示す。
地質・土質モデルは、設計・施工・維持管理の各段階で必要に応じて作成する。
なお、ダムにおいては地質、土質モデルを 3 次元的に構築するためにはダムサイト近傍の調査の進捗を考慮する必要がある。このため、事業計画段階において、3 次元的な把握のための地質、土質モデルの作成は、受発注者間で協議して必要に応じて作成するものとする。
また、ダム地質調査は、一般的な土木構造物に対する地質・土質調査と比べると、調査・設計・施工・維持管理段階に継続的に更新される特殊性がある。このため、地質・土質モデルを活用した CIM
モデルを作成または使用する際には、調査の実施時期や調査の実施箇所や調査結果の推定箇所に留意する必要がある。

第4編

22

表 12 地質・土質モデルの作成目的
段階

事業計画
策定段階
（ダム軸
選定）

設計
( 実 施 設
計)

施工時

完成後
(維持管理
段階の追
加調査)

地質・土質調査の目的・内容
地質・土質モデルの作成目的
目的
内容選定されたダムサイト ・地表地質踏査、物理探査、 事業計画検討モデル作成を行う場合
でダム軸の優劣を判断 ボーリング調査(ルジオンテ に、必要に応じて作成することを基本するに当たり必要な地 スト)、必要に応じて横坑調査 とする。
質情報を得ること。ダ ・第四紀断層調査(一次調査)
ダムサイト、貯水池斜面等が複雑な地
ムの型式・規模、掘削 ・貯水池周辺地すべり等調査 形又は地質の場合には、航空レーザ測量、止水処理範囲及び (概査)量等による精度の高い地形図又はデー
地質上の課題等、ダム ・堤体材料等調査
タを活用すると、以後の地形地質調査
軸を選定するに当たりの精度が向上するため、必要に応じて必要な情報を明らかに
作成、更新又は活用することを基本と
するため。
する。
ダム建設に関する実施 地質構成、地質構造、断層・ 必要に応じて、ダムの実施設計のため設計及び施工計画の作 破砕帯、風化帯、熱水変質帯、 に作成することを基本とする。
成に当たり必要な地質 ゆるみ領域等の形態を把握す ダムサイトが複雑な地形又は地質の場情報を得ること。ダム るとともに、基礎岩盤の強度、 合には、航空レーザ測量等による精度の座取り、岩盤掘削線、 変形係数、弾性係数、透水係 の高い地形図やデータを活用すると、止水処理工の設計が可 数(ルジオン値)等のうち必要 以後の地形地質調査の精度が向上する能となる地質情報を得 な物性を測定する。
ため、必要に応じて作成、更新又は活用るため。
・ボーリング調査及び必要に することを基本とする。
応じて横坑調査
設計条件の妥当性の確 ボーリング調査及び必要に応 必要に応じて、設計後の調査、掘削面観認、施工時や完成後の じて横坑調査あるいは原位置 察、基礎処理工から得られた情報を基維持管理等に必要な地 試験等による地質・土質調査 に、設計条件の妥当性の確認、施工時、質情報を得るため。
の補足及び施工中における掘 試験湛水時及び完成後の維持管理に必
削面観察、基礎処理工解析等。 要な地質情報を得るために作成することを基本とする。
ダムサイトが複雑な地形又は地質の場
合には、航空レーザ測量等による精度の高い地形図やデータを用いて、必要に応じて作成、更新又は活用することを基本とする。
ダムや貯水池等の安全 建設後若しくは供用中である 必要に応じて、維持管理時の地質・土質性の確認を行う場合や ことに伴い、調査手法や調査 モデルは、施工時及び試験湛水時に得再開発等の工事を行う 箇所の制約があるため、建設 られた情報で作成することを基本とす
場合に、必要に応じて 当時及び試験湛水時の調査・ る。
施設の維持管理や再開 試験資料を充分に活用すると なお、完成後において、ダムや貯水池等
発等に必要な地質情報 ともに、これまでの貯水状況 の安全性の確認、再開発等の検討、及びを得るため。
や計測データ、建設前と現在 ダム機能の健全性を検討するために調
ま で の 変化 等も 踏 まえ て地 査を実施した場合には目的に応じて既質・土質状況を評価した上で 存モデルの更新もしく新規モデルを作必要な地質・土質調査を実施 成することを基本とする。
する。
ダムサイトが複雑な地形又は地質の場
合には、航空レーザ測量等による精度の高い地形図やデータを用いて、必要に応じて作成、更新又は活用することを基本とする。
※出典「国土交通省 河川砂防技術基準

調査編」（国土交通省 水管理・国土保全局）から一部引用及び一部加筆

第4編

23

（2）地質・土質モデルの作成指針
ダム分野における地質・土質モデルの作成指針を表 13 に示す。
地質・土質モデルは、モデルを作成する時点までに行った地質・土質調査の成果を基に作成する。
作成した地質・土質モデルには推定を含むことや、設計・施工段階へ引き継ぐべき地質リスクについて、「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」へ必ず記録し、継承するものとする。
作成するモデルの種類については、発注者・受注者の協議に基づき、決定する。
実施設計段階での地質・土質モデルの作成は、地質解析（地質総合解析）時点で作成することを基本とする。また、対象区域は、ダムサイトを基本とし、必要に応じ、堤体材料採取地、貯水池等とする。
さらに、実施設計段階での地質・土質モデルは、施工段階、維持管理段階で活用できるように作成し、成果品として施工段階、維持管理段階に引き渡すようにする（4 施工を参考）。

表 13 地質・土質モデルの作成指針
対象
ダムサイト
堤体材料
採取地

モデル作成指針

モデル作成のための素材

モデルの範囲は、業務遂行上必要とされる部分や、施工段階を考慮した構造物モデルを作成するための作成範囲やレベルをあらか
じめ受発注者間協議により決定
し、モデル作成を行う。

※

また、モデルの作成単位は m を基本とする。
貯水池

地質・土質モデルの内容となる調査は地質・土質調査及び地質解析
結果の情報に編集を加えることなく、そのままモデルに反映す
る。

その他の付
帯構造物等

備考

・基盤地図情報
数値標高モデル 5m/10m メッシュ・レーザ測量による地形情報
・地質図
・物理探査結果
・ボーリング柱状図
・横坑調査結果
・各種断面図(縦断面、横断面、水平断面)・基盤地図情報 数値標高モデル
5m/10m メッシュ・レーザ測量による地形情報
・地形判読図・各種地質図・物理探査結果
・ボーリング柱状図・各種縦横断面図
・基盤地図情報 数値標高モデル
5m/10m メッシュ・レーザ測量による地形情報
・地質図類
・物理探査結果
・ボーリング柱状図・各種縦横断面図※ 国土地理院・基盤地図情報：http://www.gsi.go.jp/kiban/
なお、「国土地理院・基盤地図情報（数値標高モデル）を使用」に際し受注者は、国土地理院への使用承認を得ることに留意する。

第4編

24

2.4 業務完了時の対応
2.4.1 電子成果品の作成【受注者】
受注者は、以下の電子成果品を作成する。
① CIM モデル作成した CIM モデルを現行の成果に加えて電子成果品として作成する。
② CIM モデル照査時チェックシート
受発注者協議で決定した事項（CIM モデルの作成目的、作成範囲、詳細度等）や 2 次元の図面との整合等について、「CIM モデル照査時チェックシート」に基づくチェックを行い、照査結果を記載する。
③ CIM モデル作成 事前協議・引継書シート
納品時記入欄に、CIM モデルの更新及び属性情報付与の内容や、次工程に引き継ぐための留意点等を記載する。
「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」については、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）
共通編」「別紙 BIM/CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」を参照。
④ CIM 実施計画書、CIM 実施（変更）計画書、CIM 実施報告書「CIM 実施計画書」、「CIM 実施（変更）計画書」に基づき、CIM を実施した結果を「CIM 実施報告書」記載する。
⑤ その他
必要に応じて、その他の CIM モデル作成に関する書類、動画等を作成する。
詳細は、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）共通編」「第 1 章 総論」「4.5 成果品の納品」及び次の手引きを参照。
・「BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説」

2.4.2 電子成果品の納品・検査【発注者・受注者】
受注者は、CIM モデルを含む電子成果品を発注者に納品する。
発注者は、成果品の検査に際し、現行の 2 次元成果に加え、納品された CIM モデルや CIM モデルのチェック結果（CIM モデル照査時チェックシート）、CIM 実施報告書も含めて確認を行う。
詳細は、次の手引きを参照。
・「BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説」

第4編

25

3 調査・設計調査（事業計画）、設計段階では、前工程で得られた成果を活用し、ダム設計成果として CIM モデルを作成する。

3.1 業務発注時の対応【発注者】
3.1.1 CIM 活用業務の発注【発注者】
発注者は、CIM の活用に関する実施方針等を踏まえ、CIM 活用業務を発注する。

3.1.2 成果品の貸与【発注者】
発注者は、CIM モデル作成に活用できる前工程の業務成果等の有無を確認の上、必要な成果を受注者に貸与する。
航空写真、衛星写真等の資料を貸与する場合は、各資料の著作権、2 次利用の扱いについて確認し
ておく。

第4編

26

3.2 事前準備
3.2.1 貸与品・過年度成果の確認【受注者】
受注者は、貸与品・過年度成果について、CIM モデル作成に活用する成果の有無、内容等の確認を
行う。

（1）測量
受注者は、発注者から貸与された測量業務の電子成果品をチェックし、次のフォルダ内にあるメタ
データ、3 次元点群データファイルの有無、ソフトウェアによる読込みの可否、測量座標系、単位、
3 次元点群データの位置等を確認する。
・フォルダ：/SURVEY/CHIKEI/DATA
受注者は、次のフォルダ内にあるオルソ画像の有無、測量座標系、単位、位置を確認する。
・フォルダ：/SURVEY/CHIKEI/DATA○測量成果として、3 次元点群データ、3 次元地形データが無い場合の対応
測量成果として、3 次元点群データ、3 次元地形データが含まれない場合、受発注者協議にて、「受注している調査・設計業務内で測量を実施」又は「国土地理院・基盤地図情報（数値標高モデル）を使用」のどちらかを選択する。
「受注している調査・設計業務内で測量を実施」の場合、設計変更とする。
（国土地理院・基盤地図情報：http://www.gsi.go.jp/kiban/）

なお、「国土地理院・基盤地図情報（数値標高モデル）の使用」に際し受注者は、国土地理院への使用承認を得ることに留意する。

第4編

27

（2）地質・土質調査
受注者は、発注者から貸与された地質・土質調査業務の電子成果品をチェックし、次のフォルダ内にある地質・土質モデルの有無、ソフトウェアによる読込みの可否、測地座標系、投影座標系、単位、
ボーリングの位置等を確認する。
・フォルダ：/ICON/CIM/CIM_MODEL/GEOLOGICAL○地質・土質モデルが存在しない場合
地質・土質モデルの作成の有無、作成対象のモデル、保存形式については、受発注者協議において決定するものとする。
「受注している調査・設計業務内で地質・土質モデルを作成」の場合、設計変更とする。

（3）調査設計業務
受注者は、発注者から貸与された調査設計業務の電子成果品をチェックし、次のフォルダ内にある
CIM モデルの有無、ソフトウェアによる読込みの可否、測量座標系、単位、CIM モデルを構成する部品の有無、リンクの整合、位置等を確認する。
・フォルダ：/ICON/CIM/DOCUMENT/ICON/CIM/CIM_MODEL

3.2.2 事前協議の実施【発注者・受注者】
発注者、受注者は、CIM モデルの活用目的、CIM モデルの作成範囲、使用機器、使用ソフト及びバージョン、詳細度、納品ファイル形式、成果品の納品媒体等を協議で決定する。
「BIM/CIM モデル等
電子納品要領（案）及び同解説」を参照する。
CIM モデルの作成範囲は、「3.4 CIM モデルの作成【受注者】」を参照する。
CIM モデルの詳細度は、「1.2 モデル詳細度」を参照する。
発注者からの貸与品・過年度成果として航空写真、衛星写真が無い場合、航空写真、衛星写真の調達について協議する。航空写真、衛星写真の調達の場合は、設計変更とする。
設計における属性付与については、「3.4.8 属性情報」及び「5.2 維持管理段階での活用【発注者・受注者】」を参照する。
発注者は「5.2 維持管理段階での活用【発注者・受注者】」を参考に、設計・施工段階で作成した CIM
モデルを維持管理段階でどのように活用するかを事前に検討の上、活用場面に応じて設計時点で付与しておくべき情報を受注者に提示できるようにする。
また、「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」の事前協議時記入欄に、事前協議結果を記入する。
「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」については、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）
共通編」「別紙 BIM/CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」を参照。

第4編

28

事前協議の例を次に示す。
なお、下表はあくまでも事例であり、当該業務における CIM の活用場面、活用目的を受発注者間で十分に協議した上で、CIM モデルの作成範囲や詳細度（目安）を決定する。
【ダム実施設計時・業務発注時の例】(1) CIM モデルの活用目的
本 CIM モデルは本設計において以下で活用する事を目的として実施する。
本体構造と地質情報の可視化
設計品質の向上
各種協議における合意形成時間の短縮と判断の迅速化(2) CIM モデル作成範囲と詳細度（目安）
本業務における CIM モデル作成範囲はダム本体（堤体・洪水吐き、減勢工、基礎処理工）、
付帯施設、管理設備を対象とする。それぞれの表 2構造物（ダム）の詳細度（参考）の考え方によるモデル詳細度は以下とする。
ダム本体工は数量算出が可能なように詳細度 300 で作成する。ゲート、バルブ等の金物
構造は、別途検討されるため、外形形状がわかる詳細度 200 程度で作成する。なお、原則として配筋図は 3 次元モデル化しない。（モデルの作成については必要に応じて（形状が複雑な場合）については受発注者間で協議した上で決定する）。
付帯施設は、堤体構造に関連する部分は詳細度 300 を基本として、それ以外は詳細度 200
でモデル化する。
施工計画は対象としない。
(3) CIM モデル構築環境
CIM モデル作成ツールは以下を用いる。
地形モデル・道路モデル 製品名（○○社）
構造物・仮設物モデル〃

属性情報付与

〃受発注者間での CIM モデルの受送信方法の確認■■データ転送サービスを利用(4) 使用データ
貸与資料は、測量成果（3 次元点群データ、オルソ画像）、地質・土質調査成果（ボーリングデータ、地質平面図、地質縦断図、地質横断図）とし、その詳細は CIM モデル作成
事前協議・引継書シートを確認すること。
広域地形に貼り合わせる航空写真は発注者から別途貸与する。
(5) ファイル形式、納品形式 ※CIM モデルのファイル形式は以下のとおりとする。また、それぞれの作成元ファイルも納品する。
地形モデル・道路モデル
J-LandXML 及びオリジナルファイル（○○形式）
構造物・仮設物モデル
IFC2x3 及びオリジナルファイル（xx 形式）
属性情報
CSV、PDF※
電子媒体
データ容量 10GB 程度想定のため、ブルーレイディスク（BD-R）とする。
※上記は一例のため、ファイル形式、電子媒体については、「BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説」を参照。
第4編

29

3.2.3 CIM 実施計画書の作成・提出【受注者】
受注者は、事前協議の実施内容に基づき、CIM 活用にあたっての必要事項を「CIM 実施計画書」に記載し、発注者に提出する。作成に際して「BIM/CIM 活用業務実施要領」及び「BIM/CIM 実施計画書（案）」(http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/spec_cons_new.html)を参考とする。
また、特記仕様書等により発注者から指定された要求事項、または受注者希望による実施事項について併せて記載する。
提出後、CIM 実施計画書の内容に変更が生じた場合は、「CIM 実施（変更）計画書」を作成し、発注者に提出する。

3.2.4 CIM 執行環境の確保【受注者】
受注者は、データ作成が可能な体制、環境（3 次元 CAD 等のソフトウェア及び動作可能なパソコン等のハードウェア）の確保を行う。

3.3 CIM モデルのデータ共有【受注者・発注者】
設計業務において CIM モデルの受発注者間のデータ共有等を行うことで「業務内容の可視化」「各種協議における合意形成の迅速化」「受発注者のコミュニケーションの円滑化」「成果品質の向上」の効
果が期待される。
受発注者間で CIM モデルのデータ共有を行う場合には、受注者は、発注者が情報共有システム等を介して CIM モデル等主要な情報が確認可能な環境を用意するものとし、発注者による効率的な CIM
モデルの確認を支援するものとする。その際、発注者側での CIM モデルの閲覧環境やソフトウェアの導入状況について事前に確認の上、その状況に応じて共有方法を提案するものとする。
なお、情報共有システム等を用いる場合には、国土交通省セキュリティポリシーの一般的要件に適合している「業務履行中における受発注者間の情報共有システム機能要件」に準拠したシステムを用いることとする。
また、受注者・発注者は、互いに共有する情報の漏洩、改ざん、その他情報セキュリティ事案が発生しないよう留意する。

第4編

30

3.4 CIM モデルの作成【受注者】
受注者は、発注者との事前協議結果を踏まえ、CIM モデルを作成する。
CIM モデル共通の考え方は、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）共通編」「第 1 章 総論」「2 共通事項」を参照。
但し、詳細度は目的や事業段階によって異なることに留意する。

3.4.1 ダム CIM モデルの基本的な考え方（1）CIM モデル作成対象
作成する CIM モデルは、「地形モデル」、「地質・土質モデル（準３次元地盤モデル）」、ダム本体
における堤体工・洪水吐き工、取水設備工、取付け道路等の「構造物モデル」、「基礎処理工モデル」、の構造物モデルを基本とする。なお、事業段階の CIM モデルは、統合モデル等によって作成し可視化するものとする。

図 3

ダムの CIM モデル

出典：胆沢ダム管理移行への CIM の取り組み、JACIC 情報 110 号、一般財団法人日本建設情報総合センター

図 3 で示した構造は以下のモデルで構成される。なお、現行（2 次元）設計成果物と CIM モデルの関係を表 15 に示す。
表 14 ダム CIM モデルの構造（案）
No.

モデル

対応成果品

1

A.線形

ダム軸線

2

B.ダム（基礎形状含む）

横断図

3

C.地形

国土地理院・基盤地図情報（数値標高モデル）5m メッシュ(標高)、10m メッシュ(標高)、実測平面図（堤体1/500～貯水池 1/5,000 相当）、3 次元点群データ

４

D.地質

地質平面図、地質横断図、地質縦断図、ルジオンマップ

5

E.構造物

ダム本体、減勢工、洪水吐き工、取水放流設備、付帯工

第4編

31

6

F.基礎処理工

表 15

カーテングラウチング、コンソリデーショングラウチン
グ、ブランケットグラウチング工等

現行（2 次元）設計成果物と CIM モデルの関係■重力式コンクリートダム
工種

設計成果の縮尺モデル

詳細度

1/500～ 1/100

E.構造物

300

1/200～ 1/100

E.構造物

300

1/500～ 1/200

E.構造物

300

1/100～ 1/20

E.構造物

300

1/100～ 1/20
1/100～ 1/50

－
E.構造物

－
300

1/100～ 1/20

E.構造物

300

1/100～ 1/20－－

1/100～ 1/20

E.構造物

100

1/500

E.構造物

300

1/500～ 1/200

E.構造物

300

1/500～ 1/200
1/50～ 1/10
1/100～ 1/10
1/500～ 1/10
1/200～ 1/50
1/100～ 1/50
1/500～ 1/200
1/200～ 1/20
1/100～ 1/50
1/200～ 1/50

E.構造物
E.構造物
－
E.構造物
E.構造物
－
E.構造物
E.構造物
E.構造物
E.構造物

200
300
－
200
200
－
200
200
200
200

1/500～1/200

F 構造物

200

1/500～1/200

F 構造物
D 地質

200

1/200～1/50

E.構造物

300

1/200～1/50
1/200～1/50
1/200～1/50

－
E.構造物
－

－
300
－

1/500～1/200

E.構造物

300

1/100～1/50
1/100～1/20

－
E.構造物

－
200

成果物

平面図
縦断面図
仮締切
横断面図
標準断面図
平面図
転流工
縦断面図
標準断面図
仮排水路
呑口吐口図
配筋展開図
閉塞工図
標準断面図
縦断面図
平面図
堤内仮排水路
配筋展開図
グラウト配管図
クーリング配管図
掘削平面図
平面図
堤体
上下流面図
標準断面図
横断面図
堤体工
平面図縦断面図
監査廊
標準断面図
配筋展開図
継目
標準図
エレベータシャフ 標準図
ト
配筋展開図
計測設備配置図
計測設備
標準図
管理橋
詳細図
天端道路
標準図
グラウチング孔配置
コンソリデーショ
図ングラウチング
推定地質平面展開図
基礎処理工
グラウチング孔配置
カーテングラウチ 図
ング
排水孔配置図ルジオンマップ(越流頂、堰柱、導流壁の)標準図非常用洪水吐き
配筋展開図
構造図
常用洪水吐き
洪水吐き工
配筋展開図
平面図
縦断面図
減勢工
横断面図
配筋展開図
取水設備
構造図

第4編

32

配筋展開図1/100～1/20－－

設計成果の縮尺モデル

詳細度

1/500～1/200

E.構造物

300

1/100～1/20

E.構造物

300

1/500～1/200

E.構造物

300

1/100～1/20

E.構造物

300

1/100～1/20
1/100～1/50

－
E.構造物

－
300

1/500

E.構造物

300

1/500～1/200

E.構造物

300

1/200～1/50

E.構造物

200

1/500～1/200
1/200～1/20
1/200～1/50

E.構造物
E.構造物
E.構造物

100
100
200

1/500～1/200

E.構造物

300

1/200～1/50
1/100～1/50

E.構造物
－

300
－

1/500～1/200

E.構造物

300

1/500～1/100
1/100～1/50
1/100～1/50

E.構造物
－
E.構造物
E.構造物

300
－
200
200

1/200～1/100
1/100～1/50
1/500 ～
1/200
1/500 ～
1/200

E.構造物
－
F 基礎処理工F 基礎処理工200－

1/500 ～
1/200

F 基礎処理工200

F 基礎処理工300－
F 基礎処理工－300■ロックフィルダム
工

種

成果物

平面図
縦断面図
横断面図
仮締切
掘削平面図
標準断面図
平面図
転流工
縦断面図
標準断面図
仮排水路
呑口吐口図
配筋展開図
閉塞工図
平面図
掘削平面図
縦断面図
堤体工
堤体
横断面図
標準断面図
排水工詳細図
天端詳細図
計測設備配置図
計測設備
堤体工
標準図
天端道路
標準図
平面図
縦断面図
標準断面図
常用洪水吐き
詳細図
配筋展開図
洪水吐き工
平面図
縦断面図
非常用洪水吐き
横断面図
及び減勢工
標準断面図
配筋展開図
洪水吐き工 管理橋
詳細図
平面図
縦断面図
取水設備
標準図
配筋展開図
カ ー テ ン グ ラ ウ チ グラウチング孔配置図
ング
排水孔配置図ブランケットグラ
グラウチング孔配置図
ウチング
洪水吐きコンソリ
デ ー シ ョ ン グ ラ ウ 孔配置図
基礎処理工
チング
平面図
縦断面図
監査廊
配筋展開図

1/500 ～
1/200
1/100 ～1/10
1/50 ～1/10

標準断面図

第4編

1/500～1/100

33

200
200

■その他、付帯施設等
工

種

建設発生土受入地

ダム天端取付道路
その他施設

河川取付工
照明設備
調査横坑閉塞工

成果物
平面図
縦断面図
横断面図
排水工図
平面図
縦断面図
標準断面図
平面図
縦断面図
横断面図
護岸標準断面図
平面配置図
平面図

設計成果の縮尺モデル

詳細度

1/500 ～
1/100

E.構造物

300

1/100 ～1/50

E.構造物

300

1/500 ～
1/100

E.構造物

300

1/500 ～
1/200

E.構造物

300

1/100 ～1/50
1/500
1/500 ～1/50

E.構造物
E.構造物
E.構造物

300
200
300

受注者は、表 15 に示す CIM モデルとは別に、貯水池周辺地形、貯水池、周辺構造物を含めた統合モデルを作成する。統合モデルは、事業説明検討、景観検討、維持管理等に活用する。統合モデル
としては、従来（2 次元 CAD）の全体一般図等に示される程度を CIM モデル化する。
「設計業務等共通仕様書」に示される現行（2 次元）成果物を CIM 成果物とする場合の要件を表 16に示す。
なお、凡例は以下のとおりである。
【凡例】◎：成果物を構成する幾何形状および属性情報のすべてを CIM モデルとするもの。
○：成果物を構成する幾何形状および属性情報の一部について CIM モデルとする必要はないもの。ただし、CIM モデルとしない場合は２次元図面等を参照資料として付与すること。
●：各電子納品等要領に基づき納品するもの。
凡例について、後述するモデル作成指針に準拠し、以下について留意する。
・ ダム地質調査の項目は、準 3 次元地質縦断図および準 3 次元横断図を必要に応じて作成又は更新することを考慮し、凡例を○又は●とする。
・ ダム本体設計における計画設計、概略設計の項目、ダム付帯施設設計、施工計画及び施工設備設計の項目は、必要に応じて BIM/CIM モデルを作成するものとし、凡例を○又は●とする。
・ ダム本体設計のうち実施設計における配筋展開図は、凡例を●を基本とする。

第4編

34

表 16

現行（2 次元）設計成果物を CIM 成果物とする場合の要件■ダム地質調査
種別

設計項目

成果物

CIM 成果物摘要――

1/25,000

●
○
○
●
○
○
●

―

●
○
○

―

報告書

地形調査

地形調査報告書(1) 判読位置図
基本図面(2) 地形特性図

縮尺

報告書

広域調査

広域調査報告書(1) 地質平面図
基本図面 (2) 地質断面図(3) ルートマップ

ダ
ム
サ
イ

ダムサイト
報告書 地質概査報告書
候補地選定(1) 地質平面図
地表地質概(2) 地質断面図
査
基本図面（ダム軸沿い、拡大）(3) 調査計画図（拡大）(4) ルートマップ

ト

ダムサイト
地表地質概査1/10,000
1/10,000

1/5,000
1/1,000

―

地
表

ダ

地

ム

質
踏

地

査

調

表

質

地

地

1/1,000○●

地質概査報告書(1) 地質平面図
1/2,500(2) ダム軸地質断面図（拡1/1,000
基本図面 大）1/1,000(3) 地質調査計画図（拡大）(4) ルートマップ
報告書 地質調査報告書

●
○
○

報告書

質

査

調

ダムサイト
地表地質調
(1) 地質平面図
1/500
査(2) ダム軸方向地質断面図
1/500
（ダム設計
（３断面）
1/500
の た め の 基 基本図面 (3) 左右岸河床上下流方向地 1/500
礎資料を作
質断面図 (３断面)成）(4) 地質調査計画図(5) ルートマップ○

査
堤体材料候補地地表地質踏査

●
○
○

35

―

○
●

堤体材料採取候補地地表地質
調
査(1/1,000)

第4編

―

○
○

●
○
○
●
●

地質調査報告書(1) 地質平面図
1/1,000(2) 地質断面図(縦断、横断)
４断面
1/1,000
基本図面(3) 概略採取計画図
1/1,000(4) 地質調査計画図(5) ルートマップ

―

―
○
●
●

堤体材料採取 報告書 地質概査報告書
候補地選定(1) 地質平面図
1/5,000
地 表 地 質 概 基本図面 (2) 地質断面図１断面図査(1/5,000)(3) ルートマップ
堤体材料採取 報告書 地質概査報告書
候補地(1) 地質平面図
1/2,500
地表地質概査(2) 地質断面図（拡大）1/1,000
基本図面(1/2,500)(3) 地質調査計画図（拡大） 1/1,000(4) ルートマップ
報告書

―

○
○
○
●

○
○
●

―
―
―
―
―

―

種別

設計項目

地

報告書

成果物

縮 尺

地質概査報告書

摘要

●

―

表

○
○

地

―

質

○
●
―

○
○
○
●

―

物理探査報告書●―(1) 測線位置図
基本図面 (2) 観測資料
(3) 解析断面図

○
●
●

―

(1) ルジオン値(2) ルジオンテストデータ(3) 注入圧力－注入量曲線

●
●
●

―

報告書

横坑調査報告書

●

―

基本図面

(1) 調査位置図(2) 横坑展開図

○
○

―

査

報告書

岩盤せん断試験報告書●―(1) 試験位置図(2) 試験面スケッチ
基本図面 (3) 応力-変位量曲線(4) 時間変位量曲線(5) 試験面変位図

○
○
●
●
●

―

報告書

岩盤変形試験報告書●―(1) 試験位置図(2) 試験面スケッチ
基本図面 (3) 応力-変位量曲線(4) 時間変位量曲線(5) 試験面変位図

○
○
●
●
●

―

報告書

孔壁観察報告書●―(1) ボ ア テ ー ル テ レ ビ 観 察
柱状図または孔壁解析
基本図面
図（孔壁展開画像）(2) 孔壁観察データ

●

踏

●

調

(1) 地質平面図
貯 貯水池周辺地表
1/2,500(2) 地質断面図（拡大）２断
水 地質概査1/1,000
基本図面 面
池 (1/2,500)
1/1,000(3) 地質調査計画図（拡大）周(4) ルートマップ
辺
地 貯水池周辺
報告書
地質調査報告書
表(1) 地質平面図
1/1,000
地 地表地質(2) 地質断面図４断面
1/1,000
査 調査(1/1,000) 基本図面 (3) 地質調査計画図
1/1,000(4) ルートマップ

CIM 成果物

査

報告書
物理探査
ダ
ム
地

ルジオンテスト及び考
察

質

横坑観察

岩

岩盤直接
せん断試験

盤
試
験

岩盤変形試験

孔内観察

第4編

1/100

36

―
●

設計項目

ダムサイト

報告書

地質比較検討（1/5,000）
堤体材料採取地質比較検討

種別

成果物

縮 尺

CIM 成果物摘要●―(1) 地質平面図
1/5,000
基本図面 (2) ダム軸地質断面図（拡大） 1/1,000(3) 調査計画図

○
○
○

―

報告書

●

―

○
○
○

―

●

―

地質比較検討報告書

地質比較検討報告書

候補地地質比(1) 地質平面図
較検討
基本図面 (2) 地質断面図（拡大）(1/5,000)(3) 調査計画図（拡大）1/5,000
1/1,000
1/1,000ダ

地質解析報告書

○
○
○
○
○

―

堤体材料

報告書

●

―

(1) 地質平面図
1/2,500(2) 地質断面図（縦断、横断、
基本図面
拡大）各 1 断面
1/1,000(3) 概略採取計画図（拡大）1/1,000(4) 調査計画図（拡大）1/1,000

○

採取候補地
地質解析
（1/2,500）
堤体材料

報告書

●

採取候補地
地質解析
（1/1,000）(1) 地質平面図
1/1,000(2) 地質断面図（縦断、横断）7
断面
1/1,000
基本図面 (3) 材質区分図（縦断、横断）7
断面
1/1,000(4) 採取計画図
1/1,000(5) 地質調査計画図
1/1,000

地(1) 地質平面図
1/500(2) 地質断面図(9 断面)
1/500
地 質 解 析基本図面 (3) 岩級区分図(9 断面)
1/500（1/500）(4) ダム軸沿いルジオンマップ(5) 地質調査計画図
1/500

質

査

析

―

解

●

ダムサイト

質

報告書

地

○
○

調

(1) 地質平面図
1/2,500(2) 地質断面図（縦断、横断、
基本図面
拡大）4 断面1/1,000(3) 調査計画図（拡大）1/1,000

質

地質解析（1/2,500）

地

報告書

ム

ダムサイト

地質解析報告書

地質解析報告書解析

地質解析報告書

第4編

37

―

○

―
○
○
―

○
○
○
○
○

―

設計項目

ダムサイト
地質考察

報告書

地

種別

成果物

縮 尺

質
考
察

CIM 成果物摘要

地質解釈の報告書

●

―

基本図面

(1) 調査位置図(2) 地質断面図

○
○

―
―

堤体材料
採取候補地
地質考察

報告書

地質解釈の報告書

●

―

基本図面

(1) 調査位置図(2) 地質断面図

○
○

―
―

貯水池周辺
地質考察

報告書

地質解釈の報告書

●

―

基本図面

(1) 調査位置図(2) 地質断面図

○
○

―
―

地質解析報告書

●

―

ダムサイト
報告書
地質総合解析
（概略設計段階）（1/500）

基本図面(1) 地質平面図

1/500

○

―

(2) ダム軸方向地質断面図 1/500(5 断面)○―(3) ダム軸横断地質断面図 1/500(5 断面)○―(4) 水平断面図(3 断面)(5) 岩級区分図(13 断面)

○
○

―
―

○

―

1/500
1/500

ダ

(6) ダム軸沿いルジオンマップ(1 断面)

ム

地

地

質
地

解

質

質

析

調

総

査

ダムサイト
報告書
地質総合解析
（実施設計段階）（1/500）

合
解

基本図面

析

(7) 岩級コンターマップ

1/500

○

―

(8) 地質調査計画図

1/500

○

―

●

―

1/500

○

―

(2) ダム軸方向地質断面図 1/500(5 断面)

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

●

―

1/1,000○―(2) 地質断面図（縦断、横断、
1/1,000
水平）(13 断面)○―(3) 材質区分図(13 断面)

○

―

○

―

○

―

○

―

●

―

地質解析報告書(1) 地質平面図(3) ダム軸横断地質断面図 1/500(8 断面)(4) 水平断面図(5 断面)
1/500(5) 岩級区分図(18 断面)

1/500(6) ダム軸沿いルジオンマップ(1 断面)(7) 岩 級 コ ン タ ー マ ッ プ 1/500(2 種)(8) 地質調査計画図
1/500
堤体材料
採取候補地
地質総合解析
（1/1,000）

報告書

地質解析報告書(1) 地質平面図

基本図面

1/1,000(4) 材料分布コンターマッ 1/1,000
プ(5) 採取計画図
1/1,000(6) 地質調査計画図(7) 資料集第4編

38

1/1,000

種別

岩 盤

ダムサイ
ト基礎掘
削面スケ
ッチ (縮
尺各種)

設計項目

成果物

1/200
1/1,000～(2)掘削面岩級区分図

1/200
1/1,000～○―(3)地質断面図

1/500
1/1,000～○―(4)岩級区分断面図

1/500
1/1,000～○―(1)材料採取地地質図

1/500
1/1,000～

1/500
1/1,000
1/500
1/1,000

～

○

―

～

○

―

1/500
1/1,000

～

○

―

○
○

―

基本図面

削
面
ス

ム

ケ

基本図面

(2)材料採取地材料区
分図(3)地質断面図

ッ地(4)材料区分断面図(1)掘削面地質図(2)掘削面材料区分図

チ

質
調
査

堤体材料
採取地掘
削面スケ
ッチ

基本図面

報告書

第四紀断層調査

基本図面

摘要(1)掘削面地質図

堀
ダ

堤体材料
採取地掘
削時
材料評価

CIM 成果物

縮 尺(3)材料採取地地質図(4)材料採取地材料区
分図(5)地質断面図(6)材料区分断面図

1/200
1/500
1/1,000

～

○

○

○
○

●

(1)文献断層分布図

20 万分の 1●(2)地形判読図

2.5 万分の 1●(3)地質集成図20 万分の 1●(4)第四紀断層関連調
査図

2.5 万分の 1

●

第4編

●
●
●

39

―

○
○

第 四紀 断層 調査 報告書(5)文献断層一覧表(6)線状模様一覧表(7)調査結果要約表

―

―

―

■ダム本体設計（重力式コンクリートダム）
種 別

設計項目

成果物項目

計

堤体工

画

施 設 設計図

縮 尺

CIM 成果物

摘要

設 計

平面図
上流図面
下流図面
標準断面図

1/500

○

―

全体平面図

1/5000 ～1/2500

○

―

●

―

●

―

●

―

施工設備
フローシート NON

SCALE

数 量 計算
書
報告書

ム
本
体
構

転流工
仮排水路

概

造

略

設
計

施 設 設計堤体工
図設

重力式コンクリートダム本体構造設計

ダ

仮締切

平面図
縦断面図

1/500 ～1/200

○

―

標準断面図

1/100 ～1/50

○

―

平面図
縦断面図
標準断面図
閉塞工図
掘削平面図
平面図
上流面図
下流面図
横断面図
標準断面図

計
洪水吐き工

取水設備
基礎処理工

1/500 ～1/200

第4編

40

―

1/100 ～ 1/20○―

1/100 ～ 1/50

○

―

1/500

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

●

―

●

―

15ｍ間隔
1/500 ～1/200

平面図
縦断面図
1/500 ～1/100
横断面図
標準断面図
縦断面図
1/200 ～1/50
標準断面図
孔配置図
1/500 ～1/200
排水孔配置図数 量 計算
書
報告書

○

種 別

設計項目

成果物項目

仮締切

縮 尺

CIM 成果物

摘要

平面図
縦断面図
横断面図

1/500～1/100◎

詳細度 300

標準断面図

1/200～1/100◎

詳細度 300

平面図縦断面図 1/500～1/200
標準断面図
1/100～1/20
呑口吐口図

◎

詳細度 300◎

詳細度 300

配筋展開図

1/100～1/20

●

―

閉塞工図

1/100～1/50◎

詳細度 300

標準断面図
縦断面図
平面図

1/100～1/20◎

詳細度 300

堤内仮排水
グラウト配管図路
クーリング配管 1/100～1/20
図◎詳細度 100

1/100～1/20

●

―

1/500

◎

詳細度 300◎

詳細度 300

1/500～1/200◎

詳細度 200

標準断面図

1/50～1/10◎

詳細度 300

配筋展開図
標準図

1/100～1/10
1/500～1/10●◎―
詳細度 200

エレベータ 標準図
シャフト
配筋展開図

1/200～1/50◎

詳細度 200

1/100～1/50●―

計測設備配置図 1/500～1/200◎

詳細度 100

標準図

1/200～1/20◎

詳細度 100

詳細図
標準図1/100～1/50
1/200～1/50◎◎

詳細度 200
詳細度 200

仮排水路
転流工

実

ム
本

施

体

設

構
造

堤体

計

設
計

重力式コンクリートダム本体構造設計

ダ

配筋展開図
施設設計図

監査廊
堤体工
継目

計測設備
管理橋
天端道路

掘削平面図
平面図
上下流面図
標準断面図
横断面図
平面図
縦断面図

第4編

41

1/500～1/200
5m 間隔

種 別

設計項目

成果物項目

基 礎 処
理工

コ ン ソ
リデーシ
ョングラ
ウチング
カーテン
グラウチ
ング
非常用
洪水吐き

洪 水 吐
き工

常 用
洪水吐き

ム

実

本

施

体

施設設計
図

取水設備

設

構

計

造
設
計

重力式コンクリートダム本体構造設計

ダ

減勢工

建設発生
土
受入地
ダム天端
取付道路
そ の 他
施設

河川取付
工

照明設備
調査横
坑閉塞工

縮 尺

CIM 成果物摘要

グラウチング孔
配置図

1/500～1/200◎

詳細度 200

グラウト孔
排水孔配置図1/500～1/200◎

詳細度 200(越 流 頂 、 せ
き柱、導流壁の） 1/200～1/50
標準図◎

詳細度 300

配筋展開図

1/200～1/50

●

―

構造図

1/200～1/50◎

詳細度 300

配筋展開図

1/200～1/50

●

―

平面図
縦断面図
横断面図

1/500～1/200◎

詳細度 300

配筋展開図

1/100～1/50●―

構造図（鋼構造含まない）

1/100～1/20◎

詳細度 200

配筋展開図

1/100～1/20

●

―

平面図
縦断面図
横断面図

1/500～1/200◎

詳細度 300

排水工図

1/100～1/50◎

詳細度 300

1/500～1/100◎

詳細度 300

1/500～1/200◎

詳細度 300

護岸標準断面図1/100～1/50◎

詳細度 300

平面配置図

1/500

◎

詳細度 200

標準図1/20～1/10

○

―

平面図

1/500

◎

詳細度 300

閉塞工標準図1/100～1/50

○

―

●

―

●

―

平面図
標準断面図
縦断面図
平面図
縦断面図
横断面図

数量計算
書
報告書

第4編

42

■ダム本体設計（ゾーン型フィルダム）縮 尺

CIM 成果物

摘要

1/500

○

―

1/500

○

―

1/500～
1/2500

○

―

●
●
●

―
―
―

1/500～
1/200○―

1/500～
1/200○―

1/100～1/20

○

―

閉塞工図

1/100～1/50

○

―

平面図
縦断面図
横断面図
掘削平面図

1/500

○

―

標準断面図

1/500～
1/200

○

―

平面図
縦断面図
横断面図

1/500～
1/200

○

―

略

標準断面図

1/200～1/50

○

―

設 計

種 別

設計項目

成果物項目

平面図
縦断面図

1/200～
1/100

○

―

標準断面図

1/100～1/50○―

1/500～
1/200○―

1/500～
1/200○―

1/50～1/10

○

―

●
●

―
―

堤体工
計 画

施設設計図

洪水吐き工

設
計

平面図
縦横断図
標準断面図
平面図
縦横断図
標準断面図
全体平面図

施工設備
フローシート

NON

SCALE

数量計算書
報告書
概

平面図
仮締切 縦断面図
横断面図
転流工
平面図
（閉塞工
縦断面図
を含む） 仮排水
標準断面図
路

略
設
計

ゾーン型フィルダム本体構造設計

ダ ム 本 体 構 造 設 計

堤体工

施設設計図
概

洪水吐き

取水設備

グラウ グラウチング
チング 孔配置図
工
基礎処理
平面図
監査廊 縦断面図
標準断面図
数量計算書
報告書

第4編

43

種 別

設計項目

成果物項目

仮締切

転流工
仮排水路

実

ム
本

堤体

施

体

設

構
造

計

設
計

ゾーン型フィルダム本体構造設計

ダ

堤体工

施設設計
図
堤体工

計測設備
天端道路

縮 尺

平面図
縦断面図
1/500～1/200
横断面図
掘削平面図
標準断面図
1/100～1/20
平面図
1/500～1/200
縦断面図
標準断面図
1/100～1/20
呑口吐口図
配筋展開図
1/100～1/20
閉塞工図1/100～1/50
平面図
1/500
掘削平面図
縦断面図
横断面図
1/500～1/200
標準断面図
排水工詳細図1/200～1/50
天端詳細図
計測設備配置1/500～1/200
図CIM 成果物摘要◎

詳細度 300◎

詳細度 300◎

詳細度 300◎

詳細度 300●◎―
詳細度 300◎

詳細度 300◎

詳細度 300◎

詳細度 200◎

詳細度 100

標準図

1/200～1/20◎

詳細度 100

標準図

1/200～1/50◎

詳細度 200

1/500～1/200◎

詳細度 300

1/200～1/50
1/100～1/50◎●

詳細度 300―

1/500～1/200◎

詳細度 300

1/500～1/100
1/100～1/50◎●

詳細度 300―

1/100～1/50◎

詳細度 200

平面図
縦断面図
常用洪水吐 標準断面図
き
詳細図
配筋展開図
洪水吐き
工
平面図
非常用洪水 縦断面図
吐き及び減 横断面図
勢工
標準断面図
配筋展開図
洪水吐き
管理橋
詳細図
工

第4編

44

種 別

設計項目

成果物項目

取水設備

カーテン
グラウチ
ング

実

ム
本

施

体

施設設計図

監査廊

設

構
造

計

設
計

ゾーン型フィルダム本体構造設計

ダ

基礎処理
工

ブランケ
ットグラ
ウチング
洪水吐き
コ ン ソ
リデーシ
ョ ン グ
ラウチン
グ

建設発生
土受入地
ダム天端
取付道路

その他施
設

河川付工
取

照明備設
調査横坑
閉塞工

縮 尺

平面図
縦断面図
標準図（鋼
構造含まな
い）
配筋展開図
グラウチン
グ孔配置図
排水孔配置
図
グラウチン
グ孔配置図

孔配置図

平面図
縦断面図
配筋展開図
標準断面図
平面図
縦断面図
横断面図
排水工図
平面図
縦断面図
標準断面図
平面図
縦断面図
横断面図
護岸標準断
面図
平面配置図
標準図
平面図
閉塞工標準
図

数量計算書
報告書

第4編

45

CIM 成果物摘要◎

詳細度 200

1/200 ～1/100◎

詳細度 200

1/100 ～1/50●―

1/500 ～1/200◎

詳細度 200

1/500 ～1/200◎

詳細度 200

1/500 ～1/200◎

詳細度 200◎

詳細度 200

1/100 ～1/10
1/50～1/10●◎―
詳細度 300

1/500 ～1/100◎

詳細度 300

1/100 ～1/50◎

詳細度 300

1/500 ～1/100◎

詳細度 300

1/500 ～1/200◎

詳細度 300

1/100 ～1/50◎

詳細度 300

1/500
1/20～1/10
1/500

◎
○
◎

詳細度 200―
詳細度 300

1/100～1/50

○

―

●
●

―
―

1/500～1/100

1/500 ～1/200

■ダム付帯施設設計
種別

成果物

ム

可能性調
査

ダ
管

数量計算書

全体平面図
水路横断面図
標準断面図
可能性調査報告書
全体平面図
水圧管路・放水路・付帯
施設
一般図
構造図
標準配筋図
数量計算書

報告書

実施設計報告書

計画図
報告書

理
実

用

施
設

設

計

ム

電

ダ

発

設計図

計

付
施

概略設計

帯

設計図

設 設

付

計

帯

報告書

一般図
構造図
概略設計報告書

施

設

計

計

実施設計報告書

設計図

設

設

報告書

実

施

数量計算書

全体平面図
一般図
構造図
網場構造一般図通船ゲート一般図
流木処理設備一般図(機械製作図は除く)
基礎工詳細図
付帯施設詳細図
数量計算書

第4編

縮尺

CIM 成果物摘要

1/500～ 1/100

○

―

●

―

○

―

●

―

●

―

○

―

●

―

○

―

●

―

●

―

1/500～1/150

1/500～1/100

1/500～ 1/50

46

■施工計画及び施工設備設計
種別

設計項目

縮尺

CIM 成果物

摘要

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

数量計算書

●

―

報告書

●

―

平面図
縦横断面図
骨 材 プ ラ 標準図
ント設備
基礎図

○

―

基礎配筋図

●

―

○

―

●

―

平面図
骨材プラ
縦横断面図
ント設備
標準図
骨材製造貯
蔵運搬設備

平面図
骨 材 貯 蔵 縦横断面図
設備標準図
コンベヤ縦横断面図
コ ン ク リ 平面図
ート製造
横断図
設備

コンクリートダム施工計画及び施工設備設計

概略設計

打設設備平面図
縦断面図
本体コンク
リート
コ ン ク リ 横断面図
ー ト 打 設 標準図
設備
運搬線平面図
縦断面図
横断面図
平面図
濁水処理設備

縦断面図
横断面図

場内工事用道路

縦断面図
横断面図

実施設計

骨材製造貯
蔵運搬設備

平面図
縦横断面図
骨 材 貯 蔵 標準図
基礎図
設備
コンベヤ縦横断面図
基礎配筋図

第4編

47

種別
本体コンクリ
ート

設計項目

縮尺

平面図
コ ン ク リ 横断面図
ー ト 製 造 基礎図
設備
基礎配筋図

平面図
縦横断面図
標準図
基礎図
基礎配筋図

濁水処理設備実施設計

コンクリートダム施工計画及び施工設備設計

打設設備縦断面図
横断面図
標準図
コ ン ク リ 運搬線平面図
ー ト 打 設 縦断面図
設備
横断面図
基礎図
基礎配筋図

平面図
縦横断面図標準図
基礎図
基礎配筋図

給気、給水設備

受電設備

電力設備
工事用動力設
備
照明設備

通信、
放送設備

受電設備系統図
単線結線図
キュービクル配置図
基礎図
配置平面図
場内配電線路図
配電線路装柱姿図
照度分布図
照明幹線系統図
照明器具姿図照明設備全体配置図
通信配線路計画図
通信・放送設備装柱図
通信・放送設備全体
配置図

第4編

48

CIM 成果物

摘要

○

―

●

―

○

―

●

―

○

―

●

―

○

―

●

―

○

―

○

―

○

―

○

―

種別

設計項目

実施設計

コンクリートダム施工 計画

CIM 成果物

摘要

○

―

数量計算書

●

―

報告書

●

―

○

―

○

―

○

―

数量計算書

●

―

報告書

●

―

1/500～ 1/200○―

1/500～ 1/100

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

○

―

1/200～ 1/50○―

1/500～ 1/20

○

―

○

―

数量計算書

●

―

報告書

●

―

場内工事用道路

縮尺

平面図
縦断図
横断図

洪水吐きコンクリート

平面図

1/500～
1/1000縦横断面図
概略設計

濁水処理設備

平面図

1/500～ 1/200

縦横断面図
場内工事用道路

平面図

1/500～ 1/100

縦横断面図

盛立設備

設計図面
骨材プラント貯蔵所

洪水吐きコン
クリート

実施設計

フィルダム施工計画及び施工設備設計

骨材製造,貯蔵, 運搬設
備

平面図
縦横断面図
標準図

1/50～ 1/20

平面基礎図
コンベア縦断図1/500～ 1/200

コンクリー
ト
製造設備

平面図

1/500～ 1/100

基礎図1/50～ 1/20

コンクリー
ト
打設設備

平面図

1/500～ 1/100

濁水処理設備

給気給水設備

縦横断面図

縦横断面図
基礎図

1/50～ 1/20

平面図

1/500～ 1/100

縦横断面図
基礎図

1/50～ 1/20

給水設備平面図

1/500～ 1/100

縦横断面図
給水設備基礎図

工事用動力設備

受電設備の基礎図
電力設備配置平面図
配線系統図

場内工事用道路

一般平面図

1/500～ 1/200

縦横断面図

第4編

49

■その他
CIM 成果物

摘要

●

―

●

―

報告書

●

―

報告書

●

―

報告書

●

―

報告書

●

―

骨材破砕試験・解析

報告書

●

―

コンクリート配合試

報告書

●

―

●

―

●

―

種別

成果物

縮尺

貯水池平面図1/5,000～
1/2,000

設計図
背水計算

縦断面図・横断面図

重力式コンクリートダム

その水理模型実験

洪水吐き水理模型実験フィルダム洪水吐き他

水理模型実験
放流管抽出水理
模型実験

験・解析
グラウチング試験・解報告書

析
グラウチングデータ整

報告書

理・解析

第4編

50

3.4.2 モデル作成指針（共通編）
CIM モデル作成にあたり、施工で利用することを念頭に置いた形状とする。また、維持管理で利用することも考慮して設計値等の属性情報を構築する。
表 17 ダムの CIM モデルの作成指針（共通）
モデル
地形モデル
（現況地形、設計
条件）

地質・土質モデル

構造物モデル

統合モデル
測量基準点
計測設備
施工計画モ
デル

作成指針
現況地形を表現可能な精度、分解能をもつデータ（航空レーザ測量、地上レーザ測量、UAV 写真測量等）から作成する。作成した 3 次元モデルには、使用したデータや作成方法を明記する。
また、土地利用種別、現況構造物、近接構造物、用地境界、地下埋設物等の、設計時における設計条件、重要事項や配慮事項に係る情報を地形モデルに付与又は外部データとしての関連付けを行うことが望ましい。
作成する範囲は、従来（2 次元 CAD）の全体一般図等に示される程度をモデル化する。
【地形形状】
現況地形モデルは、サーフェス(面-TIN 形式)【設計条件、重要事項や配慮事項】
ラスターデータ（例：航空写真、地質断面図、土地利用区分図等）
ベクターデータ：ポイント（2 次元、3 次元）、ポリライン（2 次元、3 次元）、ポリゴン（2 次元、3 次元）、サーフェスモデル（メッシュ形式、TIN 形式）又はソリッドモデ
ル【留意事項（モデルの軽量化)】
地形データを詳細に作成しすぎると、操作性が悪くなることがあるため、モデル化の範
囲、詳細度を十分に検討して作成する。
地質・土質調査成果に基づき、ボーリングモデル、地質平面図モデル、準 3 次元地質
縦断図、準 3 次元横断面図等を作成又は更新することが望ましい。（詳細は 2.3.2 を参照。
）
なお、詳細な地質・地盤解析を行う場合等において、3 次元地盤モデル（サーフェス
モデル・ボクセルモデル）を作成する場合、入力データ（座標値を持つ）や使用した地層補間アルゴリズム（及びそのパラメータ）等も明記した資料・データも添付する。
【留意事項】
地質・土質モデルは推定を含むモデルであり不確実性を含んでおり、地質・土質や推定に起因する設計・施工上の課題（地質リスク）や留意事項は、事前協議・引継書シートに記載して引き継ぐこととする。
構造物モデルは、CIM ツールや 3 次元 CAD ソフト等を用い、ソリッドモデル、又はサーフェスモデルにて作成する。構造物モデルの作成においては、作成する部材種類が多く、作成範囲が多岐に渡るため、CIM モデルの作成前に、その業務やその後の工事施工段階で必要と想定される作成範囲、作成レベルについて、あらかじめ、受発注者間協議により決定する。なお、作成した構造物モデルの単位を明示する。
貯水池周辺地形、貯水池、周辺構造物のほか、貯水池周辺道路等を含めた統合モデルを作成する。貯水池周辺道路等のモデル化の範囲は、受発注者間協議により決定する。
設計時に、測量基準点に関するデータが受領できた場合等は、可能な限りその位置を統合モデル内に反映する。
ロックフィルダムの外部変形のように構造物の変位を計測する設備が設けられる。これらは、ダム本体の「計測設備」においてモデル化し、統合モデル内に反映する
本体実施設計の形状を用いてにおいて計画された施工計画に基づき、施工の流れが把握できるように、参考モデルとして施工計画モデルを作成する。必要に応じ、施工ステ
ップ単位での施工計画モデルを作成する。また、可能な範囲で各施工ステップモデルに時間軸を付与し、施工段階で関係者への施工説明に活用できる施工シミュレーションモ
デルを作成する。
※用語については、本ガイドライン共通編「1.1 用語の定義」を参照されたい。

第4編

51

なお、ダム本体実施設計と施工計画、施工設備設計は「設計業務等共通仕様書」(国土交通省 各地
方整備局)において区分されている。このため、施工計画モデルの詳細は記述していないが、施工計画策定時に施工計画モデルを作成するものとする。

図 4

地形モデルイメージ

出典：胆沢ダム管理移行への CIM の取り組み、JACIC 情報 110 号、
一般財団法人日本建設情報総合センター（準 3 次元地質断面図）（2 次元地質断面図）
図 5

地質・土質モデルイメージ

出典：ダム CIM モデルの構築～九州地方整備局におけるダム CIM 活用の取り組み～、
ダム技術 No.377、一般財団法人ダム技術センター

第4編

52

図 6

構造物モデルイメージ（八ッ場ダムの例）
出典：八ッ場ダムの CIM の取組み、第 77 回ダム施工技術講習会、一般財団法人日本ダム協会

図 7 構造物モデルイメージ（大山ダムの例）
出典：広報誌『みずとともに

第4編

53

2015 年 8 月号』 独立行政法人 水資源機構

(b)3 次元モデル(左岸下流側より望む)(a)3 次元モデル(左岸上流側より望む)(c)カーテングラウチング(左岸リムカーテン)(d)カーテングラウチング改良状況

図 8 基礎処理工モデルイメージ（八ッ場ダムの例）
出典：『2019 施工 CIM 事例集』インフラ再生委員会

実際の道路等

一般社団法人 日本建設業連合会

モデル空間
図 9

取付け道路等の構造物モデル
出典：CIM を学ぶⅡ 大分川ダム建設事業における CIM の活用事例（熊本大学大学院 自然科学研究科 空間情報デザイン研究室（小林研究室）、JACIC）

第4編

54

図 10

統合モデルイメージ

出典：大分川ダム建設工事

大分川ダムにおける ICT 技術の活用と取組み、

第 77 回ダム施工技術講習会、一般財団法人日本ダム協会

第4編

55

【解説】
○地形モデル（現況地形、設計条件）【現況地形に用いるデータ】
現況地形を表現可能な精度、分解能をもつデータ（航空レーザ測量、地上レーザ測量、UAV 写真
測量等）から作成する。作成した 3 次元モデルには、使用したデータや作成方法を明記する。
また、土地利用種別、現況構造物、近接構造物、用地境界、地下埋設物等の、設計時における設計条件、重要事項や配慮事項に係る情報を地形モデルに付与又は外部データとしての関連付けを行う
ことが望ましい。
作成する範囲は、従来（2 次元 CAD）の全体一般図等に示される程度をモデル化する。
【地形形状】
現況地形モデルは、構造物モデルを作成した後に土工等、数量算出を行う必要性があることから、数量算出を行えるように、サーフェス(面 - TIN 形式)とする。
また、住民説明、関係者協議等の合意形成の場での活用を想定し、現況地形の状態をわかりやすくするために、現況地形モデルにはオルソ画像（航空写真等）をテクスチャマッピングするものとする。
＜設計条件モデル＞
CIM において全体統合モデルは、2 次元 CAD での全体一般図の使用目的と同じように利用されるため、全体統合モデル内には、適宜、設計条件に該当する計画モデルを 3 次元 CAD 等により作成するものとする。
【設計条件、重要事項や配慮事項】
ラスターデータ（例：航空写真、地質断面図、土地利用区分図等）
ベクターデータ：ポイント（2 次元、3 次元）、ポリライン（2 次元、3 次元）、ポリゴン（2 次元、
3 次元）、サーフェスモデル（メッシュ形式、TIN 形式）又はソリッドモデル＜設計条件モデル例＞
・付替え道路・管理用道路：幅員、道路線形（平面線形、縦断勾配、横断勾配）
・下流河川：河川線形、計画河川断面（計画高水位、計画護岸等）
・ダム基本諸元(ダム軸、上下流面勾配、貯水位、天端標高等)
・その他（設計段階での情報を基にした埋設物等）＜留意事項（モデルの軽量化)＞
地形データを詳細に作成しすぎると、操作性が悪くなることがあるため、モデル化の範囲、詳細度を十分に検討して作成する。

第4編

56

○地質・土質モデル
地質・土質調査成果に基づき、ボーリングモデル、地質平面図モデル、準 3 次元地質縦断図、準 3次元横断面図等を作成又は更新することが望ましい。（詳細は 2.3.2 を参照。）
なお、詳細な地質・地盤解析を行う場合等において、3 次元地盤モデル（サーフェスモデル・ボク
セルモデル）を作成する場合、入力データ（座標値を持つ）や使用した地層補間アルゴリズム（及びそのパラメータ）等も明記した資料・データも添付する。
地質データについては、業務遂行上必要とされる部分や、施工段階を考慮した構造物モデルを作成するための作成範囲やレベルをあらかじめ受発注者間協議により決定し、モデル作成を行う。
地質・土質モデルの内容となる地質・土質調査及び地質解析結果の情報に編集を加えることなく、そのままモデルに反映する。但し、データの 3 次元的なクロスチェックを行って不適合を抽出し修正等を行ってモデルに反映する。修正および廃棄の記録は残すこととする。
＜留意事項＞
地質・土質モデルは推定を含むモデルであり不確実性を含んでおり、地質・土質や推定に起因する
設計・施工上の課題（地質リスク）や留意事項は、事前協議・引継書シートに記載して引き継ぐこととする。
一般にダムに関連した地質・土質調査結果は、弾性波探査、ボーリング柱状図、各種(地質区分・岩級区分・ルジオン値区分)断面図(縦断面・横断面・水平断面)、各種孔内試験、各種室内試験等の結果であり、そのうち、現行の 2 次元成果と同等の情報量、表現に準じてモデルに反映する。
○構造物モデル
構造物モデルは、CIM ツールや 3 次元 CAD ソフト等を用い、ソリッドモデルにて作成することを基本とする。これは、構造物モデルによる数量計算（体積計算）が可能となるようにすること、また、後工程でモデル修正（モデル分割等）を行いやすくするためである。
構造物モデルの作成においては、作成する部材種類が多く、作成範囲が多岐に渡るため、CIM モデルの作成前に、その業務やその後の工事施工段階で必要と想定される作成範囲、作成レベルについて、
あらかじめ、受発注者間協議により決定する。
ただし、現段階では CAD で扱いが容易なサーフェスモデルも可能とし、ソリッドモデルに限定しないことにした。
構造物モデルは、構造物の設計に一般に用いられる mm（ミリメートル）の精度で作成するものとした。これは構造物モデル作成時の単位を mm（ミリメートル）に限定するものではなく、単位を m（メートル）として、小数点以下第 3 位の精度でモデルを作成してもよいことを示している。
ただし、世界測地系で使用する単位は m（メートル）を規定していることから、構造物モデルを地形モデル（現況地形）や地質・土質モデルに重ね合わせる際には m（メートル）単位で座標を合わせる必要がある。
また、同上の理由により構造物モデルは小座標系にて作成し、地形モデル（現況地形）や地質・土質モデルに重ね合わせる際には大座標系に変換すればよい。
構造物モデルを作成する単位は、作成するソフトウェアに依存するため、使用したソフトウェア、バージョン、単位を「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」に明記する。

第4編

57

また、構造物モデルにマテリアルデータやテクスチャデータを追加した場合は、そのマテリアルフ
ァイル、テクスチャファイルの使い方を含め、データを併せて納品する。
＜留意事項＞
・ 基礎掘削線、グラウチング範囲等、設計時に計画したものでも、施工時に補正、追加等が行われることが多いことから、設計段階で作成する構造物モデルでは、基礎掘削線の考え方を属性情報として記載するものとする。
・施工段階において修正した場合、モデル更新し、維持管理段階へ引き継ぐものとする。
○周辺構造物等モデル
・本体構造物の形状決定の条件となる周辺構造物は、設計条件、施工条件となる。これは施工段階
における施工計画においても認識を漏れなくするためにも、位置や形状把握は必要であり、設計段階で得られた周辺構造物等に関する情報（形状、属性項目、位置）は、できる限りモデル化を行うものとする。
・施工段階において修正した場合、モデル更新し、維持管理段階へ引き継ぐものとする。
＜留意事項＞
・地下埋設物、既設構造物、高圧線等については、設計条件として、設備設計に使用したモデルを取り込み合成することが望ましい。
・設計段階では、①既設構造物の既存図面から 3 次元化、②市販されている 3 次元地形データ利用、③レーザースキャン等から 3 次元点群データ化を行い、全体モデルとして合成することが望ましい。
・作成した周辺構造物モデルには、属性項目として出典情報の登録を行うが、その項目種別はそれぞれ異なることから、必要な属性項目を受発注者協議により設定し、登録を行うものとする。
○統合モデル貯水池周辺地形、貯水池、周辺構造物のほか、貯水池周辺道路等を含めた統合モデルを作成する。
この際には貯水池周辺道路等のモデル化の範囲は、受発注者間協議により決定する。
モデル化においては、統合モデルの事業説明検討、景観検討、維持管理等へ活用等、目的に応じてモデル化する。
＜留意事項＞
統合モデルでは、データ量が膨大にならないように詳細度の低いモデルとしておき、必要に応じて詳細度の高い詳細モデルは、属性データのフォルダもしくは構造物等のフォルダに保存する。
モデル間の整合性を図るために、一見相互の関係が薄い情報でも（例えば、ダムの外形寸法と監査
廊周辺の配筋）統一的に管理して相互に整合させる。

第4編

58

○測量基準点のモデル化
・測量基準点は、工事施工を実施する際には必須となる情報であり、設計段階で工事施工段階において使用する測量基準点がわかる場合は、可能な限り全体モデル内に反映するものとする。
＜留意事項＞
・測量基準点の位置が、全体モデル内の地形モデル範囲内にある場合は、その位置を反映する。ただし、全体モデル内の地形モデル範囲外となる場合には位置情報を CIM モデルに取込み、 測量
基準点反映のために地形モデル範囲を拡大する等の必要はないものとする。
・作成した測量基準点モデルには、必要な属性情報（基準点名、座標、出典等）を付与するものとする。
○計測設備のモデル化
・漏水及び外部変形のように構造物の変位等を計測する設備が設けられる。これらは、ダム本体の「計測設備」においてモデル化するものとする。
・なお、近年 GNSS を利用した方法も採用されており、標的、基準点等のモデル化に当たっては受発注者間でその詳細を協議するものとする。
○施工計画モデル・本体実施設計の形状を用いて施工計画に基づき、施工の流れが把握できるように、参考モデルとして施工計画モデルを作成する。必要に応じ、施工ステップ単位での施工計画モデルを作成する。
また、可能な範囲で各施工ステップモデルに時間軸を付与し、施工段階で関係者への施工説明に活用できる施工シミュレーションモデルを作成する。
・施工計画モデルは本体実施設計後に実施される施工計画時に作成する。

第4編

59

3.4.3 モデル作成指針（本体工：重力式コンクリートダム）
CIM モデル作成にあたり、施工時での活用を念頭に置いた形状とするとともに、維持管理で利用することも考慮して設計値等の属性情報を構築する。また、CIM モデルの作成範囲は、表 18 に示す
中から、受発注者間協議により定めるものとする。
表 18 ダムの CIM モデルの作成指針（重力式コンクリートダム本体工）
モデル
作成方針
重力式コンクリートダム 重力式コンクリートダム堤体は、各ブロック、リフト、配合区分及び周辺地形
堤体も踏まえた統合モデルで作成することを基本とする。
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得られる精度のモデルとする。
洪水吐き及び堤体に付帯する堤内構造物、天端構造物等の各構造物は、堤体との統合モデルとして作成する。
ブロック、リフト、 重力式コンクリートダム堤体は、各ブロック、リフト、配合区分の外形形状を配合区分
ソリッドモデルで作成し、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得られる精度のモデルとする。
各材料の設計値については、属性データとして入力する。
監査廊等堤内構造物
監査廊、エレベータシャフト等の堤内構造物は、ソリッドモデル又はサーフェ
スモデルとする。
構造コンクリート

堤体構造物を構成する構造コンクリートは、ソリッドモデルで作成し、「重力式コンクリートダム堤体」との統合モデルとして作成する。

鉄筋、プレキャスト
部材等

堤内構造物周囲の鉄筋、プレキャスト部材等は、モデル化を行わないことを基本とする。
ただし、監査廊の分岐部、現場打ちコンクリートとプレキャスト部材の接合部等の形状が複雑な箇所については、受発注者間の協議により必要に応じて作成する。

継目

継目の配置、止水板、排水設備等は、レイアウト及び形状が分かる程度の形状をモデル化する。

計測設備

計測設備は、「重力式コンクリートダム堤体」への統合モデルとして、位置情報をモデル化する。また、観測設備の配線は、そのルートがわかるよう位置情報
としてモデル化する。
各観測設備は、設計で定める必要諸元について、属性データとして入力する。
施工時に観測機器の機種が決定された際、機器メーカーの仕様書、詳細形状図
等を属性データとして入力する。設計時にメーカー指定はできない。
洪水吐きは、レイアウト及び形状を対象に、サーフェスモデルを基本とし、配置及び形状が分かる位置情報としてモデル化する。

洪水吐き(呑口部、導流部、シュート部)構造コンクリート
配筋、配管

洪水吐き減勢工（減勢工部）

コンクリート配筋、配管

洪水吐きを構成する構造コンクリートはソリッドモデルで作成し、「重力式コンクリートダム堤体」との統合モデルとして作成する。
配筋、配管等は、モデル化を行わないことを基本とする。
ただし、常用洪水吐きや非常用洪水吐きとの取り合い部等形状が複雑な箇所については、受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。
減勢工は、各ブロックで作成し、周辺地形との統合モデルで作成することを基本とする。
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
コンクリートは、各ブロックの外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
配筋、配管等は、モデル化を行わないことを基本とする。
ただし、放流管、副ダム等との取り合い部等の形状が複雑な箇所については、受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。

第4編

60

モデル
洪水吐きゲート門柱
コンクリート
配筋、配管

洪水吐きゲート設備

取水放流設備

付帯設備

天端構造物

エレベータ

作成方針
ゲート門柱は、門柱ごとに作成し、「重力式コンクリートダム堤体」との統合モデルで作成することを基本とする。
コンクリートは、各門柱の外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
門柱コンクリート内の配筋、配管は、モデル化を行わないことを基本とする。
ただし、ゲート操作室等との取り合い部等の形状が複雑な箇所については、受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。
ゲート設備のモデル化の対象は、ゲート本体及びゲート操作室を基本とし、「重力式コンクリートダム堤体」との統合モデルで作成することを基本とする。
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。
属性データは設計で定める必要諸元を入力する。
取水放流設備のモデル化の対象は、取水放流設備（放流管含む）及び建屋を基本とし、「重力式コンクリートダム堤体」との統合モデルで作成することを基本とする。
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。
属性データは、設計で定める必要諸元を入力する。
天端構造物やエレベータ建屋は、ダム全体の景観に与える影響は大きいため、統合モデルに反映できるよう作成を行う。
外形形状については、施工段階において、メーカーから提供されるデータをモデル化する。
天端構造物のモデル化の対象は、天端道路、管理橋、高欄、天端舗装、天端照明を基本とし、「重力式コンクリートダム堤体」との統合モデルとして作成する。
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。
属性データは、設計で定める必要諸元を入力する。
エレベータのモデル化の対象は、エレベータシャフト及び上屋を基本とする。
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。
属性データは、設計で定める必要諸元を入力する。

【解説】○重力式コンクリートダムのモデルの作成
重力式コンクリートダムのモデルの作成では、設計された全ての形状をモデル化する（フルスペッ
クモデルにする）ことは、全体俯瞰が可能になることから、後工程の利用からも好ましいが、現状においては手間や費用が多大にかかると同時に、データ容量が過大になり、取扱いが困難になることが、CIM 試行結果からも明らかになっている。
このため、業務遂行上必要と想定される部分や、施工段階を考慮した構造物モデルの作成範囲やレベルを、あらかじめ受発注者間協議により決めてモデル作成することが望ましい。
具体的には、堤体工を主体に、堤内構造物、天端構造物、洪水吐き、取水設備、減勢工等のダムを構成する一連の構造物が一体化される施設である。数量計算に反映するため、盛土・コンクリート構
造物はソリッドモデルでのモデル化とする。また堤体埋設計器のような計測設備は位置がわかる程度
でのモデル化を基本とする。実施設計において形状寸法を定め、別途詳細設計がなされるゲート設備
や取水放流設備は、ソリッドモデル又はサーフェスモデルを基本とし、モデル化範囲及びモデルは受発注間の協議により決定する。そして、これらの設備全てを統合化する。
配筋については、比較的単純な形状・配置のため、モデルの作成は、基本的には行わず、従来どおりの配筋図で適用可能とする。ただし、施工時の使用を考慮し、形状が複雑な箇所については、受発
注間の協議により必要に応じて作成を行うものとする。
施設管理に重要となる使用材料の設計値については、属性データとして入力する。

第4編

61

3.4.4 モデル作成指針（本体工：ロックフィルダム）CIM モデル作成にあたり、施工時での活用を念頭に置いた形状とするとともに、維持管理で利用することも考慮して設計値等の属性情報を構築する。また、CIM モデルの作成範囲は、表 19 に示す
中から、受発注者間協議により定めるものとする。

表 19 ダムの CIM モデルの作成指針（ロックフィルダム）モデル
ロックフィルダム堤体

ゾーニング

監査廊

コンクリート鉄筋

計測設備

取水放流設備

付帯設備

天端構造物

エレベータ

作成方針
ロックフィルダム堤体は、各ゾーニング及び周辺地形も踏まえた統合モデルで作成することを基本とする。
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得られる精度のモデルとする。
ロックフィルダム堤体は、各ゾーニングの外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得られる精度のモデルとする。
各材料の設計値については、属性データとして入力する。
監査廊は、各ブロックで作成し、ロックフィルダム堤体との統合モデルで作成することを基本とする。
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得られる精度のモデルとする。
コンクリートは、各ブロックの外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得られる精度のモデルとする。
監査廊の配筋は、モデル化を行わないことを基本とする。
ただし、監査廊の分岐部等、形状が複雑な箇所については、受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。
計測設備は、統合モデルへの位置情報としてモデル化する。また、観測設備の配線は、そのルートがわかるよう位置情報としてモデル化する。
各観測設備は、設計で定める必要諸元について、属性データとして入力する。
設計時点で、観測器機の機種が決定している場合は、器機メーカーから提供される仕様書、詳細形状図等を属性データとして入力する。
取水放流設備のモデル化の対象は、取水放流設備（放流管含む）及び建屋を基本とする。
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。
属性データは、設計で定める必要諸元を入力する。
天端構造物やエレベータ・取水放流設備の建屋は、ダム全体の景観に与える影響は大きいため、統合モデルに反映できるよう作成を行う。
外形形状については、メーカー等が決定していれば、メーカーから提供される
データをモデル化することが望ましい。
天端構造物のモデル化の対象は、高欄、天端舗装、天端照明を基本とする。
外形形状は、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。
属性データは、設計で定める必要諸元を入力する。
エレベータのモデル化の対象は、エレベータシャフト及び上屋を基本とする。
外形形状については、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。
属性データは、設計で定める必要諸元を入力する。

【解説】○ロックフィルダムのモデルの作成
ロックフィルダムのモデルの作成では、設計された全ての形状をモデル化する（フルスペックモデ
ルにする）ことは、全体俯瞰が可能になることから、後工程の利用からも好ましいが、現状において

第4編

62

は手間や費用が多大にかかると同時に、データ容量が過大になり、取扱いが困難になることが、CIM
試行結果からも明らかになっている。
このため、業務遂行上必要と想定される部分や、施工段階を考慮した構造物モデルの作成範囲やレベルを、あらかじめ受発注者間協議により決めてモデル作成することが望ましい。
具体的には、施工時において面管理となるロックフィルダム堤体と監査廊は、ソリッドモデルでのモデル化とし、施設の干渉状況や景観把握に重要となる付帯設備は、ソリッドモデル又はサーフェス
モデルを基本とする。
また、監査廊の配筋については、比較的単純な形状・配置ため、モデルの作成は、基本的には行わず、従来どおりの配筋図で適用可能とし、監査廊の分岐部等、形状が複雑な箇所については、受発注間の協議により必要に応じて作成を行うことする。

第4編

63

3.4.5 モデル作成指針（洪水吐き工（ロックフィルダム））CIM モデル作成にあたり、施工時での活用を念頭に置いた形状とするとともに、維持管理で利用することも考慮して設計値等の属性情報を構築する。また、CIM モデルの作成範囲は、表 20 に示す
中から、受発注者間協議により定めるものとする。

表 20 ダムの CIM モデルの作成指針（洪水吐き工（ロックフィルダム））モデル
洪水吐き（呑口部、導流部、シュート部）

コンクリート

配筋、配管

洪水吐き減勢工（減勢工部）

コンクリート
配筋、配管

洪水吐きゲート門柱
コンクリート
配筋、配管

洪水吐きゲート設備

計測設備

管理橋梁
（天端部や減勢工部等水
路断面を横断する橋梁）作成方針
洪水吐きは、各ブロックで作成し、ロックフィルダム堤体、周辺地形との統合モデルで作成することを基本とする。
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。洪水吐きコンクリートに監査廊が設置されている場合は、監査廊を含めてモデル化を行う。
コンクリートは、各ブロックの外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
各材料の設計値については、属性データとして入力する。
配筋、配管等は、モデル化を行わないことを基本とする。
ただし、常用洪水吐きや非常用洪水吐きとの取り合い部等の形状が複雑な箇所については、受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。
減勢工は、各ブロックで作成し、周辺地形との統合モデルで作成することを基本とする。
外形形状については、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
コンクリートは、各ブロックの外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
配筋、配管等は、モデル化を行わないことを基本とする。
ただし、放流管、副ダム等との取り合い部等の形状が複雑な箇所について
は、受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。
ゲート門柱は門柱ごとに作成し、ロックフィルダム堤体との統合モデルで作成することを基本とする。
コンクリートは、各門柱の外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
門柱コンクリート内の配筋、配管は、モデル化を行わないことを基本とする。
ただし、ゲート操作室等との取り合い部等の形状が複雑な箇所については、受発注者間の協議により必要に応じて作成を行う。
ゲート設備のモデル化の対象は、ゲート本体及びゲート操作室を基本とし、ロックフィルダム堤体との統合モデルで作成することを基本とする。
外形形状は、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。
属性データは設計で定める必要諸元を入力する。
計測設備は、統合モデルへの位置情報としてモデル化する。また、計測設備の配線についても、そのルートがわかるよう位置情報としてモデル化する。
各計測設備は、設計で定める必要諸元について、属性データとして入力する。設計時点で、計測器機の機種が決定している場合は、器機メーカーから提供される仕様書、詳細形状図等を属性データとして入力する。
上部橋梁のモデル化は、外形形状のサーフェスモデルを作成することを基本とする。ただし、事前に、『CIM導入ガイドライン 第5編橋梁編』を参考に、受発注者間の協議を行い、その精度について決定するものとする。

第4編

64

【解説】
○洪水吐き工（ロックフィルダム）の作成
洪水吐き工（ロックフィルダム）のモデルの作成では、設計された全ての形状をモデル化する（フルスペックモデルにする）ことは、全体俯瞰が可能になることから、後工程の利用からも好ましいが、現状においては手間や費用が多大にかかると同時に、データ容量が過大になり、取扱いが困難になる
ことが、CIM 試行結果からも明らかになっている。
このため、業務遂行上必要と想定される部分や、施工段階を考慮した構造物モデルの作成範囲やレベルを、あらかじめ受発注者間協議により決めてモデル作成することが望ましい。
具体的には、洪水吐き工は、ほとんどがコンクリート構造物となるため、ソリッドモデルでのモデル化とする。また、鋼構造物となるゲート設備は、ソリッドモデル又はサーフェスモデルとする。
なお、洪水吐きに配置される計測設備は、本体（ロックフィルはまた重力式コンクリートダム）に準ずるものとする。
配筋については、比較的単純な形状・配置ため、モデルの作成は、基本的には行わず、従来どおりの配筋図で適用可能とする。ただし、施工時の使用を考慮し、形状が複雑な箇所については、受発注間の協議により必要に応じて作成を行うものとする。

第4編

65

3.4.6 モデル作成指針（地質・基礎処理工）
表 21 に、地質・基礎処理工の CIM モデルの作成指針を示す。施工時での活用を念頭に置いた形状とするとともに、維持管理で利用することも考慮して設計値等の属性情報を構築する。また、CIM モデルの作成範囲は、表 21 に示す中から、受発注者間協議により定めるものとする。

表 21 ダムの CIM モデルの作成指針（地質・基礎処理工）
モデル
ダムサイト地質

ボーリング柱状図
調査横坑

平面図（掘削面調査結果図（掘削面展開図）を含む）
断面図(縦断面、横断面、水平
断面)
基礎処理工

コンソリデーショングラウチ
ング

カーテングラウチング

ブランケットグラウチング

洪水吐きコンソリデーション
グラウチングリムグラウチングトンネル

作成指針
モデルの範囲は、業務遂行上必要とされる部分や、施工段階を考慮した構造物モデルを作成するための作成範囲やレベルをあらかじめ受発注者間協議により決定し、モデル作成を行う。
ボーリング柱状図は、現行の 2 次元成果と同等の情報量、表現に準ずるモデルとする。コア写真データはモデルには組み込まない。
調査横坑は、現行の 2 次元成果と同等の情報量、表現に準ずるモデルとする。
調査横坑写真データはモデルには組み込まない。
平面図は、現行の 2 次元成果と同等の情報量、表現に準じて作成するテ
クスチャモデルを基本とする。
断面図は、現行の 2 次元成果と同等の情報量、表現に準じて作成する準3 次元断面図を基本とする。
基礎処理工は、設計された形状についてモデル化する。
堤体形状、基礎掘削形状、地質等との統合モデルで作成することを基本とする。また、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
コンソリデーショングラウチングは、設計された形状をモデル化する。
また、堤体形状、基礎掘削形状、地質等との統合モデルで作成することを基本とする。実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
カーテングラウチングは、設計された形状をモデル化する。
また、堤体形状、基礎掘削形状、地質等との統合モデルで作成することを基本とする。実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
ブランケットグラウチングは、設計された形状をモデル化する。
また、堤体形状、基礎掘削形状、地質等との統合モデルで作成することを基本とする。実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
洪水吐きコンソリデーショングラウチングは、設計された形状をモデル化する。また、洪水吐き形状、基礎掘削形状、地質等との統合モデルで作成することを基本とする。実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
リムグラウチングトンネルの覆工コンクリートは、各ブロックの外形形状をソリッドモデルで作成し、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値を得られる精度のモデルとする。
その配筋は、モデル化を行わないことを基本とする。ただし、折曲り等形状が複雑な箇所については、受発注者間協議により必要に応じて作成
を行う。

第4編

66

【解説】
○地質・土質モデルの作成
地質・土質モデルの作成範囲は、「2.3.2 地質・土質モデル作成指針」に準じ業務遂行上必要とされる内容や、施工段階を考慮した構造物モデルを作成するための作成範囲やレベルをあらかじめ受発注者間協議により決定し、モデルの作成を行う。また、モデルの作成単位は m を基本とする。
○基礎処理工モデルの作成
基礎処理工モデルの作成では、設計された形状についてモデル化し、堤体形状、基礎掘削形状、地質等との統合モデルで作成することを基本とする。また、実施設計で計画された数量計算結果と同等の値が得られる精度のモデルとする。
○リムグラウチングトンネル
リムグラウチングトンネルについては、ソリッドモデルでのモデル化を基本とする。その配筋については、比較的単純な形状・配置ため、モデル作成を基本的には行わず、従来どおりの配筋図で適用可能とする。ただし、形状が複雑な箇所については、受発注者間協議により必要に応じて作成するものとする。
○掘削面調査結果図
掘削形状に合わせた形で準 3 次元モデル的に図面に配置する。
○弱部補強の作成
弱部補強を実施した位置と構造がわかる 3 次元モデルの作成を行う。属性情報として品質管理記録
等を記録する。

第4編

67

3.4.7 モデル作成指針（付帯工）
付帯工は、転流工（閉塞工含む）、建設発生土受入地、ダム天端取付道路、河川取付工、照明設備、調査横坑閉塞工等から、本体モデルに付与されていないものを対象とする。また、CIM モデルの作成
範囲は、表 22 に示す中から、受発注者間協議により協議して定めるものとする。
施工時での活用を念頭に置いた形状とするとともに、維持管理で利用することも考慮して設計値等の属性情報を構築する。

表 22 付帯工の CIM モデルの作成指針（形状）
モデル
転流工

閉塞工

建設発生土受入地
ダム天端取付道路

河川取付工

照明設備
調査横坑閉塞作成指針
転流工には、仮排水トンネル方式、仮排水開渠方式、半川締切り方式等があり、構造に応じて、骨格構造モデル、サーフェスモデル又はソリッドモデルで作成する。なお、仮排水トンネルについては、『CIM 導入ガイドライン 第 6 編 トンネル編』）に準じて作成してもよい。
閉塞工は、閉塞ブロック工、コンタクトグラウチング工及び基礎処理工からなる。閉塞ブロック工は、ブロックごとにソリッドモデルで作成する。クーリング
パイプやコンタクトグラウチングの配管は、骨格構造モデル、サーフェスモデル
又はソリッドモデルで作成する。閉塞工周辺岩盤の基礎処理工は、「3.4.6 モデル
作成指針（地質・基礎処理工）」に準じて作成する。
建設発生土受入地は、ソリッドモデルで作成することを基本とする。
取付道路は、外形形状のサーフェスモデルを作成することを基本とする。
ただし、事前に『CIM 導入ガイドライン 第 2 編 土工編』を参考に、受発注者間の協議を行い、その精度について決定するものとする。
下流河道のモデル化は『CIM 導入ガイドライン 第 3 編 河川編』の【護岸工】を準用するものとする。モデルは、骨格構造モデル、サーフェスモデル又はソリッドモデルとする。
監査廊内の照明設備は、位置形状と概要がわかる程度のモデルとし、構造に応じて、骨格構造モデル、サーフェスモデル又はソリッドモデルで作成する。
調査横坑閉塞備は、位置形状と概要がわかる程度のモデルとし、構造に応じて、骨格構造モデル、サーフェスモデル又はソリッドモデルで作成する。

【解説】
付帯工の CIM モデル化範囲は、受発注者間の協議により決定するものとする。その際には、転流工の下流締切りのように仮設備で完成後に残らないものや、建設発生土受入地のように、通常ダム本体と離れているものもあり、付帯工の施工、維持管理等への活用に応じ、個々の設備別に 3 次元モデル化の対象とするか、協議することが望ましい。
また、仮排水トンネルや取付河川のように、本ガイドライン（他分野編を含む。
）における類似の構造物に準じて作成して良い。

第4編

68

3.4.8 属性情報
CIM モデルに付与する属性情報や付与方法については次のとおりとし、具体的な範囲、付与方法、
付与する範囲は、受発注者間協議により決定する。
属性情報は、形状に関する情報及び品質や施工等に関する情報に区分される。ここでは、品質や施工等に関する情報について記すものとする。なお、形状に関する情報は、「３次元モデル表記標準（案）第 5 編ダム編」を参考にするものとする。

（1）属性情報の付与方法
平成 30 年度からの属性情報の付与方法は、「3 次元モデルに直接付与する方法」及び「3 次元モデルから外部参照する方法」がある。詳細は「1.4 属性情報の付与方法」を参照。

（2）付与する属性情報
1）重力式コンクリートダム構造物（内部・外部・構造用）
設計段階での構造物 CIM モデルへの属性情報は、施工時及び維持管理時の情報として必要となる配合区分ごとのコンクリート及び鉄筋の物性情報、管理設備の仕様、諸元等を付与する。
なお、維持管理段階で必要となる以下の属性情報の設計時モデルへの登録は、施工時の掘削線等
や施工計画の変更へ踏まえると困難である。したがって、施工時に施工状況に応じた属性情報の登録・付与とする。
・施工管理情報（品質管理結果（原石山含む）、打設日、気象状況、イベント等）
・完成時情報・試験湛水時情報
2）ロックフィルダム構造物（コア、フィルタ、ロック）
設計段階での構造物 CIM モデルへの属性情報は、施工時及び維持管理時の情報として必要となる堤体材料、コンクリート及び鉄筋の物性情報、管理設備の仕様・諸元等を付与する。
なお、維持管理段階で必要となる以下の属性情報の設計時モデルへの登録は、施工時の掘削線等
や施工計画の変更を踏まえると困難である。したがって、施工時に施工状況に応じた属性情報の登録・付与とする。
・施工管理情報（品質管理結果（原石山含む）、スケジュール、気象状況、イベント等）
・完成時情報・試験湛水時情報
3）地質・基礎処理工（地質・グラウチング工）
地質・基礎処理工における属性情報は、ボーリングや横坑の基本情報（標高、深度、方向等）や調査して得られた地質、岩盤情報を付与する。また、基礎処理工においては基本情報及び次数や口径、施工時期等を付与する。なお、施工段階での基礎処理では、孔削孔時の透水試験や水押し試験
配合、圧力、注入量、配合切り替え、中断等の施工情報を属性情報とする。

第4編

69

なお、維持管理段階では、調査・設計時の調査のほか、施工時に掘削面や基礎処理工の施工で得られた情報を属性情報として登録・付与することに留意する。
4）付帯工
設計段階での構造物 CIM モデルへの属性情報は、施工時及び維持管理時の情報として必要となるコンクリート及び鉄筋の物性情報、管理設備の仕様・諸元等とし、基本的に本ガイドライン（他
分野編を含む。
）における類似の構造物の属性情報に準ずるものとする。
なお、維持管理段階で必要となる以下の属性情報の設計時モデルへの登録は、施工時の掘削線等
や施工計画の変更を踏まえると困難である。したがって、施工時に施工状況に応じた属性情報の登録・付与とする。
・施工管理情報（品質管理結果、工程、気象状況、イベント等）
・完成時情報・試験湛水時情報

第4編

70

3.5 業務完了時の対応
3.5.1 電子成果品の作成【受注者】
受注者は、以下の電子成果品を作成する。
① CIM モデル作成した CIM モデルを現行の成果に加えて電子成果品として作成する。
② CIM モデル照査時チェックシート
受発注者協議で決定した事項（CIM モデルの作成目的、作成範囲、詳細度等）や 2 次元の図面との整合等について、「CIM モデル照査時チェックシート」に基づくチェックを行い、照査結果を記載する。
③ CIM モデル作成 事前協議・引継書シート
納品時記入欄に、CIM モデルの更新及び属性情報付与の内容や、次工程に引き継ぐための留意点等を記載する。
「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」については、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）
共通編」「別紙 BIM/CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」を参照。
④ CIM 実施計画書、CIM 実施（変更）計画書、CIM 実施報告書「CIM 実施計画書」、「CIM 実施（変更）計画書」に基づき、CIM を実施した結果を「CIM 実施報告書」記載する。
⑤ その他
必要に応じて、その他の CIM モデル作成に関する書類、動画等を作成する。
詳細は、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）共通編」「第 1 章 総論」「4.5 成果品の納品」及び次の手引きを参照。
・「BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説」

3.5.2 電子成果品の納品・検査【発注者・受注者】
受注者は、CIM モデルを含む電子成果品を発注者に納品する。
発注者は、成果品の検査に際し、現行の 2 次元成果に加え、納品された CIM モデルや CIM モデルのチェック結果（CIM モデル照査時チェックシート）、CIM 実施報告書も含めて確認を行う。
詳細は、次の手引きを参照。
・「BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説」

第4編

71

4 施工
4.1 工事発注時の対応【発注者】
4.1.1 CIM 活用工事の発注【発注者】
発注者は、CIM の活用に関する実施方針等を踏まえ、CIM 活用工事を発注する。

4.1.2 成果品の貸与【発注者】
発注者は、発注図の貸与に加え、設計業務等で作成された CIM モデルについて電子成果品を確認の上、受注者に貸与する。
なお、CIM モデルについては、工事の内容、工区等に応じたモデル分割作業は行わず、工事目的物・構造物全体の CIM モデルを貸与する。
詳細設計付き工事の場合は、予備設計段階の CIM モデルを貸与し、詳細設計段階で CIM モデルを構築し、工事に活用する。
＜貸与する CIM モデルの例＞
・設計業務の CIM モデル
・関連工事の CIM モデル（周辺道路、洪水吐きゲート設備、取水放流設備、埋設計器、電気通信設
備等）「図 2 ダムにおける CIM モデルの作成、更新及び活用の流れの例」を参照。

第4編

72

4.2 事前準備
4.2.1 CIM モデルの確認【受注者】
受注者は、貸与された設計段階等の CIM モデルについて電子成果品を確認し、発注図等との不整合や疑義がある場合は、発注者と協議を行う。
設計段階の CIM モデルの属性情報を確認し、設計時の成果や記録として把握が必要な情報が付与されていない場合は、受注者は発注者に設計業務成果の貸与を求める。
例）設計過程（判断過程、根拠等）の把握が必要な場合等
なお、設計業務の電子成果品内に「CIM モデル作成

事前協議・引継書シート」※が格納されている場合は、同様式に記載されている内容（CIM モデルの作成範囲、詳細度、属性情報付与の内容、ファイル形式や、施工段階で活用する際の留意点等）を基に、設計段階の CIM モデルを確認する。
※「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」については、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）共通編」「別紙
BIM/CIM モデル作成

事前協議・引継書シート」を参照。本シートの運用は、平成 28 年度の CIM 試行業務・工事から開始しているため、平成 27 年度以前の CIM 試行業務・工事の成果には含まれていない。

施工段階で活用するために CIM モデルの更新が必要か否かを確認する。
・モデル修正の必要性（モデル詳細度を変更する場合も含む）
・地形モデル更新の必要性（起工測量の必要性）
なお、以下の場合では、モデルの更新が必要となる。
・起工測量により現況地形、既設工作物が設計段階と異なる場合（新設ダムの場合は、起工測量による CIM モデルの変更は必ず実施）
・発注図と設計段階の CIM モデルに不整合、不備等がある場合（更新作業者は受発注者との協議により決定する。
）
・技術提案された施工計画の CIM モデルによる検証を行う場合
CIM モデル共通の考え方は「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）共通編」「第 1 章 総論」「2 共通事項」を、ダム CIM モデルの仕様については「3.4 CIM モデルの作成【受注者】」を参照。
モデル更新に伴う発注者との協議及び設計変更の扱いについては、「4.2.2 事前協議の実施【発注者・受注者】」を参照。
【解説】
実施工へのモデルの活用においては、設計段階での詳細度を確認した上で活用する。
ダム本体は、施工段階で利用することを念頭に置いた形状やブロック割とする。ただし、重力式コンクリートダムとロックフィルダムでは、モデルの細分化の方法が異なるので、留意が必要である。

第4編

73

受注者は、現況地形、地質モデルに関し、発注者に測量結果等の詳細なデータの有無を確認する。
詳細なデータがある場合は、そのデータの取得日を確認し施工での利用を検討する。データがない場
合は、施工者にて伐採後にレーザースキャナー等を用いて取得した地形データを効率的に活用する。
周辺設備、原石山等の取扱いについては、発注者と協議の上、決定する。
設計段階で作成された CIM モデル受領後は、その作成された CIM モデル（モデルの種類、データ形式等）に応じたソフトウェア（CAD ソフト、ビューア等）を用いて CIM モデルを確認する。
現地条件、施工条件等の変更によるモデル更新の必要性等を確認し、次項に示す発注者との事前協議が行えるようにする。

第4編

74

4.2.2 事前協議の実施【発注者・受注者】
発注者、受注者は、設計段階の CIM モデルの確認結果を踏まえ、CIM モデル更新、施工時の属性情報付与等に関する事前協議を行う。
上記に加えて、事前協議を実施する際には、発注者の指示のもとで施工計画 CIM モデルを作成することにより、発注者が業務効率化のために活用することが期待できる。
（事前協議事項）
・CIM モデルの活用目的
・設計段階の CIM モデルの形状・詳細度更新の要否、範囲（「詳細設計付き工事」の場合は、CIM モデルの作成範囲、詳細度）
・施工における属性情報付与の要否、範囲・使用機器、使用ソフト及びバージョン、納品ファイル形式、成果品の納品媒体等施工における属性情報付与については、「4.5 モデルへの施工情報の付与【受注者】」を参照する。
発注者は「5.2 維持管理段階での活用【発注者・受注者】」を参考に、設計・施工段階で作成した CIM
モデルを維持管理段階でどのように活用するかを事前に検討の上、活用場面に応じて施工時点で付与しておくべき情報を受注者に提示できるようにする。
また、「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」の事前協議時記入欄に、事前協議結果を記入する。
「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」については、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）
共通編」「別紙 BIM/CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」を参照。
事前協議の例については、「3.2.2 事前協議の実施【発注者・受注者】」を参考にする。

4.2.3 CIM 実施計画書の作成・提出【受注者】
受注者は、事前協議の実施内容に基づき、CIM 活用にあたっての必要事項を「CIM 実施計画書」に記載し、発注者に提出する。作成に際して「BIM/CIM 活用工事実施要領」及び「BIM/CIM 実施計
画書（案）」 (http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/spec_cons_new.html)を参考とする。
また、特記仕様書等により発注者から指定された要求事項、または受注者希望による実施事項について併せて記載する。
提出後、CIM 実施計画書の内容に変更が生じた場合は、「CIM 実施（変更）計画書」を作成し、発注者に提出する。

4.2.4 CIM 執行環境の確保【受注者】
受注者は、データ作成が可能な体制、環境（3 次元 CAD 等のソフトウェア及び動作可能なパソコン等のハードウェア）の確保を行う。

第4編

75

4.3 CIM モデルのデータ共有【受注者・発注者】
土木工事において CIM モデルの受発注者間のデータ共有等を行うことで「施工計画の可視化」「各種協議における合意形成の迅速化」「受発注者のコミュニケーションの円滑化」「施工品質の向上」の効
果が期待される。
このため、受発注者間で CIM モデルのデータ共有を行う場合には、発注者が情報共有システム等を介して CIM モデル等主要な情報が確認可能な環境を受発注者間で用意するものとし、発注者による効率的な CIM モデルの確認を支援するものとする。その際、発注者側での CIM モデルの閲覧環境やソ
フトウェアの導入状況について事前に確認の上、その状況に応じて共有方法を提案するものとする。
なお、情報共有システム等を用いる場合には、国土交通省セキュリティポリシーの一般的要件に適合している「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev.5.0）」に準拠したシステ
ムを用いることとする。
また、受注者・発注者は、互いに共有する情報の漏洩、改ざん、その他情報セキュリティ事案が発生しないよう留意する。

第4編

76

4.4 CIM モデルの更新【発注者・受注者】
受注者は、発注者との事前協議結果を踏まえ、CIM モデル（形状）の更新作業を行う。
・現地条件、施工条件等の変更に伴うモデルの形状の更新
・起工測量による地形モデルの更新 等

表 23 起工測量による地形モデル
項目

起工測量

地形名称

起工測量地形

測量手法

地上レーザ測量、UAV 写真測量※1、UAV レーザ測量

既成成果
作成範囲

ダムサイト周辺、堤体材料採取地

作成対象

地表面

変換後の
幾何モデ

サーフェス、点群

ラスター画像ル
地図情報
レベル

地図情報レベル 250

（測量精

※2、3

度）
点密度

4 点/㎡以上（分解能）（高密度範囲 100 点/㎡以上）※2、5、6

保存場所

要領基準

地上画素寸法 0.1m 以内※4

/ICON/CIM/CIM_MODEL/SURFACE_MODEL//ICON/CIM/CIM_MODEL/SURFACE_MODEL/TEXTURE/※7※7※1：ＵＡＶ等を用いた公共測量実施要領

工種別地図情報レベル概説※2：国土交通省公共測量作業規程 第 532 条

地図情報レベル 250 の点密度

※3：国土交通省公共測量作業規程 第 563 条

詳細測量時の地図情報レベルを 250 と規定※4：国土交通省公共測量作業規程 第 395 条

地上画素寸法（空中写真測量）※5：空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領 （土工編）（案） 1-3-1 起工測量

等

起工測量時の点密度※6：地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領 （土工編）（案） 1-3-1 起工測量
起工測量時の点密度※7：BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説

補足

面的な 3 次元測量によることを前提としている。

第4編

77

CIM 電子納品フォルダの規定

施工時における CIM モデルは、以下のとおりに区分される。このように、分類される CIM モデルについて以下 1）～4）の表に列挙する。
① 着工前にモデル化し施工計画のフロントローディングに活用するもの。
② 施工中にモデルを更新し設計変更や維持管理に活用するもの。
例えば②の例として、堤体基礎掘削では、基礎岩盤の適否を判断しながら掘削を行う必要がある
ため、掘削形状の変更が生じる場合が多く、施工前では、設計時に作成したモデルを使用するが、施工完了時には、施工結果に併せてモデルを更新することが想定される。
なお、①と記載されている項目であっても、設計変更等で当初設計に変更があったものについて
は②として更新するものとする。
【留意事項】
・ダムにおいては、同時並行で、本体工事や関連工事（周辺道路、洪水吐きゲート設備、取水放流設
備、埋設計器、電気通信設備等）が実施されることから、CIM モデルの更新範囲（モデルの追加
作成や詳細度の変更含む）やその作業分担（責任範囲）についても、発注者、本体工事及び関連工事の受注者間で、協議し、明確化しておく必要がある。
・上記に加え、施工段階において、止水工事等の必要が生じ、これに伴い別途、設計業務が発注される際には、設計業務の受注者とも CIM モデルの作成や分担（責任範囲）を明確化しておく必要がある。
1）ダム地質調査（岩盤掘削面スケッチ）種別

対象となる図面等

CIM 成果品

摘要

ダムサイト基礎掘削面スケッチ(縮尺各種)(1) 掘削面地質図(2) 掘削面岩級区分図(3) 地質断面図(4) 岩級区分断面図

②

―

堤体材料
採取地掘削時材料評価(1) 材料採取地地質図(2) 材料採取地材料区分図(3) 地質断面図(4) 材料区分断面図

②

―

堤体材料
採取地掘削面スケッチ(1) 掘削面地質図(2) 掘削面材料区分図(3) 材料採取地地質図(4) 材料採取地材料区分図(5) 地質断面図(6) 材料区分断面図

②

―

第4編

78

2）重力式コンクリートダム
対象となる図面等

CIM 成果品

摘要

仮締切

平面図，縦断面図，横断面図①

詳細度 300

仮排水路

平面図縦断面図、標準断面図，
呑口吐口図、閉塞工図①

詳細度 300①

詳細度 300①

詳細度 100②

詳細度 300①

詳細度 300

種別

転流工
堤内仮排水路

堤体

堤体工

基礎処理工

洪水吐き工

監査廊

平面図，縦断面図、標準断面図①

詳細度 300

エレベータシャフト

標準図①

詳細度 200

計測設備

計測設備配置図、標準図①

詳細度 100

管理橋

詳細図

①

詳細度 200

天端道路

標準図

①

詳細度 200

コンソリデーショングラウ
チング

グラウチング孔配置図②

詳細度 200

カーテングラウチング

グラウト孔、排水孔配置図②

詳細度 200

非常用洪水吐き(越流頂、せき柱、導流壁の）標準図①

詳細度 300

常用洪水吐き構造図①

詳細度 300

減勢工

平面図，縦断面図，横断面図①

詳細度 300

構造図（鋼構造含まない）①

詳細度 200

建設発生土受入地

平面図，縦断面図，横断面図，
排水工図①

詳細度 300

ダム天端取付道路

平面図、標準断面図、縦断面図①

詳細度 300

河川取付工

平面図，縦断面図，横断面図，護岸標準断面図①

詳細度 300

照明設備

平面配置図

①

詳細度 300

調査横坑閉塞工

平面図①

詳細度 300

取水設備

その他施設

標準断面図，縦断面図
平面図
グラウト配管図
クーリング配管図
掘削平面図
平面図
上下流面図、標準断面図
横断面図

第4編

79

3）ゾーン型フィルダム
種別

CIM 成果品摘要①

詳細度 300①

詳細度 300

閉塞工図①

詳細度 300

平面図，掘削平面図②

詳細度 300

縦断面図，横断面図
標準断面図①

詳細度 300

排水工詳細図，天端詳細図①

詳細度 200

計測設備

計測設備配置図，標準図①

詳細度 100

天端道路

標準図

①

詳細度 200

常用洪水吐き平面図，縦断面図，標準断面図
詳細図①

詳細度 300

非常用洪水吐き及び減勢工

平面図，縦断面図，横断面図、
標準断面図

①

詳細度 300

管理橋

詳細図

①

詳細度 200

平面図，縦断面図，標準図（鋼構造含まない）①

詳細度 200

カーテングラウチング

グラウチング孔配置図
排水孔配置図②

詳細度 200

ブランケットグラウチング

グラウチング孔配置図②

詳細度 200

洪水吐きコンソリデーショ
ングラウチング

孔配置図②

詳細度 200

監査廊

平面図，縦断面図①

詳細度 300

建設発生土受入地

平面図，縦断面図，横断面図，
排水工図①

詳細度 300

ダム天端取付道路

平面図，縦断面図，標準断面図①

詳細度 300

河川取付工

平面図，縦断面図，横断面図①

詳細度 300

照明備設

平面配置図

①

詳細度 300

調査横坑閉塞工

平面図①

詳細度 300

仮締切
転流工
仮排水路

堤体工

堤体工

堤体

洪水吐き工

洪水吐き工
取水設備

基礎処理工

その他施設

対象となる図面等
平面図，縦断面図
横断面図，掘削平面図
平面図，縦断面図，標準断面図，
呑口吐口図

第4編

80

4）施工計画及び施工設備設計
種別

骨材製造貯蔵運搬設備

対象となる図面等

CIM 成果品

摘要

骨材プラント設備

平面図，縦横断面図
標準図，基礎図①―

骨材貯蔵設備平面図，縦横断面図
標準図，基礎図
コンベヤ縦横断面図①―

コンクリート製造設備

平面図，横断面図，基礎図

①

―

①

―

①

―

①

―

①

―

①

―

①

―

①

―

本体コンクリート
コンクリート打設設備

濁水処理設備
給気、給水設備
受電設備
電力設備
工事用動力設備
照明設備
通信、
放送設備

打設設備縦断面図
横断面図，標準図
運搬線平面図，縦断面図
横断面図，基礎図
平面図，縦横断面図
標準図，基礎図
平面図，縦横断面図，標準図
基礎図
受電設備系統図，単線結線図
キュービクル配置図，基礎図
配置平面図
場内配電線路図
照明幹線系統図
照明設備全体配置図
通信配線路計画図
通信・放送設備全体配置図

場内工事用道路

平面図，縦断図，横断図

①

―

盛立設備

設計図面

①

―

骨材製造，貯蔵，運搬設備

骨材プラント貯蔵所、平面図，
縦横断面図、標準図，平面基礎
図、コンベア縦断図①―

コンクリート製造設備

平面図，縦横断面図、基礎図①―

コンクリート打設設備平面図，縦横断面図、基礎図①―

濁水処理設備平面図，縦横断面図、基礎図①―

給気給水設備

給水設備平面図，縦横断面図、
給水設備基礎図
受電設備の基礎図，電力設備配置平面図，配線系統図

①

―

①

―

①

―

洪水吐きコンクリート

工事用動力設備
場内工事用道路

一般平面図，縦横断面図

第4編

81

4.5 モデルへの施工情報の付与【受注者】
受注者は、発注者との事前協議結果を踏まえ、施工段階で更新した CIM モデルに各種の施工段階の属性情報を付与する。

（1）属性情報の付与方法
平成 30 年度からの属性情報の付与方法は、「3 次元モデルに直接付与する方法」及び「3 次元モデルから外部参照する方法」がある。詳細は「1.4 属性情報の付与方法」を参照。

（2）付与する属性情報
施工段階で、CIM モデルに付与して管理すべき属性情報は以下の利用の場合に必要となる。
① 施工中に発注者が CIM モデルに付与された属性情報を活用して品質管理を実施する場合② 発注者が維持管理段階で必要な施工情報の付与を要求する場合
また、維持管理用の CIM モデルを再構築することも考えられるため、維持管理用の CIM モデルに流用しやすい形で、必要最低限の属性情報を付与する必要がある。
施工段階の情報の付与は従来の管理手法で作成している項目（「土木工事共通仕様書」（国土交通省
各地方整備局）共通編記載の「記録及び関係書類」等）とし、データのとりまとめ方法についても従来の帳票等を参考にする。
【解説】
設計段階で作成されたダムモデルを施工者が施工管理を考慮しモデルに反映し施工管理ツールとして活用する。可視化することにより、判断の迅速化に寄与する有益な管理情報については、モデルへの属性として表現し、活用する。
また、次工程の設備工事や周辺整備、点検を含む維持管理段階の有効な情報があれば、発注者指示の下で、施工時に取得する方法や属性設定の内容を検討し属性として付与する。
施工段階における設計変更内容については、維持管理計画を立案する場合の参考になるので、その協議の記録を属性情報として蓄積する。その際には、属性情報管理については、施工段階で新たに追加登録した設計変更情報や施工情報であることがわかるような管理が必要である。
CIM モデルに登録した属性情報が故意又は過失で書換えられないようなセキュリティ対策やデー
タの更新記録等の対策も講じる必要がある。
取扱う属性情報は、「土木工事共通仕様書（案）」（国土交通省）「第 1 編 1-1-23 施工管理」に規定する土木工事の施工管理によって派生する情報のうち、同書に記載されている「規格値の基準」に基づいて管理された情報を基本とする。
施工管理には、工程管理、出来形管理、品質管理が含まれる。
工事写真は、「写真管理基準（案）」（国土交通省）により撮影し保管する。現場検査に直接かかわらない写真であっても、各工事の施工段階及び工事完成後、明視できない箇所は撮影する。

第4編

82

【施工段階での CIM モデル事例：施工情報の付与とトレーサビリティ】◆重力式コンクリートダム：施工情報管理と情報活用【施工情報管理】・3 次元モデルは打設ブロックごとに描き、それらを積み重ねた形状となっている。
・3 次元モデルへの施工情報の登録のタイミングは、概ねコンクリートの打設スケジュールと連動し、当該ブロックの打設作業終了後、自動／手動で記録する。
・打設ブロックは 3 次元的に管理されており CIM モデルは世界測地系等で描かれているが、施工管理上の利便性のため、〇リフト－△ブロックと呼称することが一般的である。
※重力式コンクリートダムは基本的に横継目で分割されるブロックと高さ方向のリフト割により分割される。その上で、打設ごとの単位（一打設で数ブロック打設）で品質管理等は整理されることが多い。
・CIM モデルに登録される施工情報は前ページに記載のように、「土木工事共通仕様書」（国土交通省
各地方整備局）第 1 編 1-1-23 施工管理に記載の「規格値の基準」に基づいて管理された情報を基本とするが、これらに加えて、施工者が自主的に管理している情報も記録している。
（一例）
・コンクリート品質管理データ（スランプ、空気量

圧縮強度試験結果、材料品質管理結果（原石山含む）、打設日、イベントほか）
・打設時気象データ
・打設状況写真・埋設計器計測データ
・出来形管理データ（寸法、標高 ほか）

図 11

ダム CIM モデルへの施工情報の付与の例

出典（2015 年度 CIM 技術検討会産官学 CIM ダム CIM-WG 第 3 回検討会配付資料）

第4編

83

【施工情報活用】
・コンクリート数量算出（進捗管理）
打設したブロックを集計し、一連の作業で打設したコンクリートの総量を把握する。
必要に応じて、コンクリートの配合ごとの数量を算出する。
・施工方法の妥当性確認
打設量と作業時間との関係を把握して、各作業段階での施工方法の妥当性をチェックする。
・維持管理段階で活用するために、施工履歴と品質記録を確実に記録する。
◆ロックフィルダム：施工情報管理と情報活用【施工情報管理】・3 次元モデルは、盛土材の性状ごとに上下流方向に「ロック(上流外側)－フィルタ－コア(中央)－フィルタ－ロック(下流外側)」のように細分化して利用する。
・GNSS 敷均し管理システムや転圧管理システムによる施工情報を盛立用 CIM モデルに取り組み、データを管理している。
同システムによるデータは GNSS による軌跡データが基本となっており、CIM
モデルが保有する位置情報と照合することで、自動的に盛立用 CIM モデルに記録される。
・ロックフィルダムの施工管理は道路土工と類似しており、1 つの盛土材料の撒出し範囲(転圧範囲)を基本単位とし、鉛直方向に積み重ねる「積層」管理が主流となっている。1 つの撒出し(転圧)作業に対して、施工履歴や盛土材の品質情報が関連づけられ、CIM モデルに記録される。
・CIM モデルに登録される施工情報は前ページに記載のように、「土木工事共通仕様書」（国土交通省
各地方整備局）「第 1 編 1-1-23 施工管理」に記載の「規格値の基準」に基づいて管理された情報を基本とするが、これらに加えて、施工者が自主的に管理している情報も記録している。

図 12

建設 ICT と CIM の一元化のイメージ
出典：一般財団法人日本建設業連合会「2015 施工 CIM 事例集」

第4編

84

（一例）
・盛立品質管理データ（材料 品質管理データ 粒度、含水率 ほか（原石山含む））（盛立材 品質管理データ

透水係数 密度、スケジュール、イベントほか）

・盛立時気象データ
・盛立状況写真
・出来形管理データ（寸法、標高 ほか）

図 13

盛土材料・品質情報の管理
出典：一般財団法人日本建設業連合会「2016 施工 CIM 事例集」

【施工情報活用】・盛り立て土量算出（進捗管理）
打設した範囲のデータを集計し、材料ごとの土量を算出する。
・盛り立て材料の確認（品質管理）
打設した範囲のデータを集計し、使用した材料の品質のバラツキを確認する。
・施工方法の妥当性確認
盛り立て土量と作業時間との関係を把握して、各作業段階での施工方法の妥当性をチェックする。
・維持管理段階で活用するために、施工履歴と品質記録を確実に記録する。

第4編

85

4.6 出来形計測への活用等【受注者】（1）出来形計測
構造物の出来形計測において、現行のテープや標尺等による計測に加え、トータルステーション（TS）、
レーザースキャナー（LS）、空中写真測量（無人航空機）等の計測手法を用いた効率化検討が進められている。
これらの計測手法により得られる各種データを 3 次元設計データと比較することで、より全体的な出来形確認とともに、計測作業の効率化が期待される。

（2）数量算出
下記に原石山の掘削による数量算出の事例を示す。
① 原石山の 3 次元地形を作成した後、調査ボーリングデータや材質区分断面図を統合し、パネルダ
イアグラムを作成する。作成したパネルダイアグラムから、3 次元材質分布モデルを作成する。
② 原石山の掘削計画のための 3 次元掘削の計画形状を作成する。その際、材質の分布状況や用地境界を考慮して法面勾配や掘削形状を編集する。作成した 3 次元掘削の計画形状と 3 次元材質分布
モデルから切り出したピッチ毎の水平断面図から土工数量を算定する。

図 14

原石山の掘削による数量算出例①

出典：JACIC 研究助成「CIM に対応するための地盤情報共有基盤ならびに 3 次元地盤データモデル標準の検討
研究報告書」（（一社）全国地質調査業協会連合会）

第4編

86

図 15

原石山の掘削による数量算出例②

出典：JACIC 研究助成「CIM に対応するための地盤情報共有基盤ならびに 3 次元地盤データモデル標準の検討
研究報告書」（（一社）全国地質調査業協会連合会）

第4編

87

4.7 監督・検査への活用【発注者】
監督・検査においては、自動計測、映像記録活用等の ICT 技術を導入することで、監督・検査の効率化、不正抑制等の効果が期待される。
また、CIM モデルを活用し、タブレット端末による臨場確認や、情報共有システムによる電子検査を実施することで、更なる業務効率化が期待される。

第4編

88

4.8 工事完了時の対応
4.8.1 電子成果品の作成【受注者】
受注者は、以下の電子成果品を作成する。
① CIM モデル作成した CIM モデルを現行の成果に加えて電子成果品として作成する。
維持管理段階への確実な引継ぎを行うため、施工段階で CIM モデル（形状）を更新しなかった場
合でも、属性情報を新たに付与しなかった場合でも、当該工事目的の CIM モデルを一式、電子媒体に格納する。
② CIM モデル照査時チェックシート
受発注者協議で決定した事項（CIM モデルの作成目的、作成範囲、詳細度等）や 2 次元の図面との整合等について、「CIM モデル照査時チェックシート」に基づくチェックを行い、照査結果を記載する。
③ CIM モデル作成 事前協議・引継書シート
納品時記入欄に、CIM モデルの更新及び属性情報付与の内容や、次工程に引き継ぐための留意点等を記載する。
「CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」については、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）
共通編」「別紙 BIM/CIM モデル作成 事前協議・引継書シート」を参照。
④ CIM 実施計画書、CIM 実施（変更）計画書、CIM 実施報告書「CIM 実施計画書」、「CIM 実施（変更）計画書」に基づき、CIM を実施した結果を「CIM 実施報告書」記載する。
⑤ その他
必要に応じて、その他の CIM モデル作成に関する書類、動画等を作成する。
詳細は、「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）共通編」「第 1 章 総論」「4.5 成果品の納品」及び次の手引きを参照。
・「BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説」
なお、以下は、維持管理に繋げる CIM モデルのあり方としての留意点である。
・CIM モデルの作成に当たっては、すべてのモデルを統合化して一元管理するのではなく、全体モ
デルは軽くしておいて、階層構造でデータをリンクさせて詳細情報に導くような仕組みがよい。
・施工情報だけでなく計画・設計時の各種検討経緯の資料（設計会議等で判断された資料ほか）等
も属性情報として必要である。

第4編

89

4.8.2 電子成果品の納品・検査【発注者・受注者】
受注者は、CIM モデルを含む電子成果品を発注者に納品する。
発注者は、工事完成図書の検査に際し、現行の 2 次元成果に加え、納品された CIM モデルや CIM
モデルのチェック結果（CIM モデル照査時チェックシート）、CIM 実施報告書も含めて確認を行う。
詳細は、次の手引きを参照。
・「BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説」

第4編

90

5 維持管理
ダムの調査、実施設計と施工を通じて得られた情報は、発注者によって、CIM モデルを主軸に維持管理に有効に活用されることが重要である。
「5.1 CIM モデルの維持管理移管時の作業【発注者】」
では、ダムの維持管理に関わる考え方の概要および、維持管理に向け施工時（竣工時）より引き継がれる CIM モデルの留意点について取りまとめた。
「5.2 維持管理段階での活用【発注者・受注者】」
では、ダム管理 CIM の活用フロー（案）を示し、CIM モデルの活用事例ならびに、定期検査や総合点検において CIM モデルを用いることで技術的判断を支援できると考えられる最低限の項目を事例として取りまとめた。
本ガイドラインでは、土木構造物（堤体、洪水吐き、基礎地盤等）、貯水池周辺斜面（斜面対策工
および自然斜面）、これらの挙動把握のための観測・計測設備を対象とする。なお、機械設備、電気通信設備等については、別途検討を行っているため、今後の拡充を予定している。

5.1 CIM モデルの維持管理移管時の作業【発注者】
5.1.1 ダム維持管理の概要（1）ダム維持管理の概要
ダムの維持管理は、土木構造物、機械設備、電気通信設備、貯水池周辺斜面等の多様な設備等に加え、貯水池の堆砂や水質、環境等も対象としており、さらに流水を管理するための操作を行うなど、あらゆる技術を総合して行うものである。
ダムの維持管理
ダム施設・貯水池の維持管理
ダムの安全が確保され、ダムが有する多様な機能が発揮されるよう、巡視・点検・調査等を行い、これらの結果を分析、評価した上で、必要な保全対策を実施
状態把握【ダム施設】
巡視、目視・計測等による日常点検、地震時臨時点検等【貯水池】
巡視、水文・水理観測及び気象情報の収集、堆砂調査、水質調査、環境調査等

分析・評価【ダム施設・貯水池】
点検結果等の評価、定期検査、ダム総合点検等

保全対策【ダム施設・貯水池】
土木構造物、機械設備、電気通信設備の維持・修繕等の対策、ダム管理用水力発電設備の設置・更新、貯水池周辺斜面対策、堆砂対策、水質保全対策、流木対策等

流水管理
ダムが有する多様な機能が発揮されるよう、ダムを操作
高水管理
低水管理

【ダムの操作】
流入量、貯水状況等の把握、ダムの操作、ダムの弾力的な管理・運用等

図 16

ダムの維持管理

出典「ダム総合点検について 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 P.1」

第4編

91

（2）ダム施設の構成
一般的なダムの施設は、土木構造物、機械設備、電気通信設備、貯水池周辺斜面、観測・計測設
備、その他の管理設備から構成されている。これらは、構成する各々の機能だけでなく、それらが構成する施設全体として必要な機能が発揮できるよう、維持管理を実施する。

図 17

ダム施設の構成

出典「ダム総合点検について 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 P.2」

（3）ダムの点検・検査
以下に示すように、ダムにおける点検・検査は、ダム管理者が実施するダム維持管理における点
検とダム管理者以外の専門家等が実施する検査に区分される。そのうち、ダム維持管理における点検は、約 30 年ごとのダム総合点検と日常管理に分けられる。日月年に行われる日常点検と地震時や出水時等に行われる臨時点検を併せて日常管理という。また、ダム維持管理における検査は約 3
年ごとに定期検査が行われている。

図 18

ダム維持管理における点検・検査の種類

出典「ダム総合点検実施要領・同解説

第4編

92

国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 P.3」

（4）各種点検・検査の関係
ダム施設では、日常管理に含まれる日常点検、定期検査、ダム総合点検など、以下に示すような関係で点検や検査が行われている。各 PDCA サイクルのイメージのようにダム施設の維持管理が実施されている。

図 19

各種点検・検査の関係（日常点検、ダム総合点検、定期検査）
出典「ダム総合点検実施要領・同解説

図 20

国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 P.4」

ダム総合点検出典「ダム総合点検実施要領・同解説 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 H25.10 P.7」

第4編

93

図 21 各 PDCA サイクルのイメージ（ダム施設の維持管理）（5）ダム維持管理に係る要領・基準類
ダム土木構造物及び貯水池斜面の維持管理に係る主な要領・基準類は、以下に示すとおりである。
なお、ダム総合点検実施要領には『ダム土木構造物』に関する健全度評価及び維持管理方針の策定について詳述されている。ダム土木構造物以外の施設に関しては、各施設に対応する要領・マニュア
ル等が別途用意されている。
（１）国土交通省 河川砂防技術基準 維持管理編（ダム編） H28.3（２）ダム定期検査の手引き 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 H28.3（３）ダム総合点検実施要領・同解説 国土交通省

水管理・国土保全局 河川環境課 H25.10（４）貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針(案)・同解説
国土交通省 河川局

治水課 H21.7

第4編

94【参考】供用中の管理ダムにおいて新たに CIM モデルを作成する場合の例
維持管理段階において CIM モデルを作成する場合の検討例を示す。
本事例は、維持管理段階で CIM モデルを構築した事例（胆沢ダム）と、維持管理段階での CIM
活用検討例（国土技術政策総合研究所 CIM モデル作成仕様）からまとめたもので、本ガイドラインが標準としている調査・設計、施工段階の既存 CIM モデルを活用して作成したものではない。
今後の管理ダムにおける維持管理での CIM の運用をイメージできるものとして掲載した。その際、点検・計測データ等の更新作業を容易なものとすることに留意することが必要である。
［概要］
本モデルの概要は以下のとおりである。
設計・施工段階で作成された報告書、図面、工事記録等を「表 24 維持管理段階での CIM
モデル活用例（通常時）」、「表 25 維持管理段階での CIM モデル活用例（異常時）」を参考にして、CIM モデルに紐付け、情報の集約・統合を図る。
日常点検（漏水量、変形量等）、補修・補強記録を上記と同様に CIM モデルに紐付け、履歴の可視化を図り、ダムの最新状態を把握しやすくする。
ダムコン（ダム管理用制御処理設備）のデータを上記と同様に CIM モデルに紐付け、過去の記録と現状が一元的に評価できる環境を作る。
［本モデル運用による効果］
ダム単位で設計、施工、維持管理等の各段階の成果を一元管理し、日常時及び異常時に活用できる。対象部材の関連情報を、3 次元モデル上の各部材に付与しておくことで、維持管理の検討に必要な資料が容易に閲覧・入手可能となる。
日常時においては、過年度点検時からの変状の進行状況を迅速に把握できるため、補修の必要性や補強方法の検討等の効率化に繋がる。また、異常時においては当初の周辺状況の確認
や、原因究明・応急復旧のために必要な情報を素早く入手可能となる。
3 次元モデルによって部材・付属物が輻輳する様な箇所の状況をわかりやすく確認することができ、効率的な点検の実施や手戻り防止に寄与する。
点検記録等は Excel 形式、CSV 形式等で 3 次元モデルに紐付けすることで、CIM モデルを参照する環境を有していなくても情報が更新可能となる。
点検結果の損傷度や変状種類を色分け表示し、周辺環境と併せて 3 次元モデル上で確認することによって原因究明に寄与するするとともに、補修範囲や補修方法の適切な選定が可能となる。
［必要な作業］
本モデルを運用するためには、次の作業が必要となる。
ダム建設時に課題となった点や日常点検、臨時点検、ダム総合点検及び定期検査で把握した着目すべきポイント（クラック、漏水箇所、目地の開き等）を抽出し、その点検箇所の位置

第4編

95

情報を 3 次元モデルの中に、（例えば、球体）として表現し、検査結果の度合いにより色分け
し、更に点検情報をリンクさせて管理する。
3 次元モデルと点検記録、補修履歴の関連情報を紐付け、局内の情報共有サーバ（ファイル）等に格納し、関係者が CIM モデルにアクセス・共有可能になるようにする。点検記録等はExcel 形式で紐付けし点検業者に提供する。点検業者が更新した記録（Excel ファイル）を、サーバ内に戻す。

＜情報共有サーバ＞
３次元モデル○○ダム

図 22

事例 CIM モデル作成指針（データ構造）（検討案）＜注＞3 次元モデルは胆沢ダムモデルで、他は、国土技術政策総合研究所 CIM モデル作成仕様【検討案】＜橋梁編＞を参考に作成

第4編

96

5.1.2 維持管理に引き継がれる CIM モデルの留意点
維持管理用の CIM モデルは、基本的に施工時（竣工時）に構築して引き継がれるものとし、維持管理への移管にあたって、以下の点に留意して運用することが望ましい。
発注者は、供用開始に当たり、設計業務やダム施工時に判明した情報等を反映した CIM モデル
を統合の上、共有サーバに格納し、維持管理段階で管理事務所・管理支所職員等が共有・活用できるようにする。
維持管理段階においては、ダム施設の安全性及び機能を長期にわたり保持することが求められる。このため、ダム完成までに判明しているコンクリート構造物のひび割れ幅等の管理すべき情報や留意点、課題も取り込むとともに、日々の点検・計測結果等を効率的に蓄積・更新できるモデルとすることにより、日々の点検の効率化や安全管理の質的向上、長寿命化に資するデータベースの構築を目的として作成し、維持管理に活用する。
ダム工事は多岐にわたるため施工時のデータは膨大であり、完成後の維持管理では必要のない
データも多い。そのため、統合に当たっては、ダム工事で作成された CIM モデルの中から必要なものを選別する必要がある。
また、維持管理に必要な情報（例えば、試験湛水中の観測記録（漏水に関する情報（漏水箇所、漏水量、実施済みの対策・補修等））、湛水池内の地形情報）を CIM モデルに反映する。
なお、現在供用中の管理ダムにおいて新たに CIM モデルを作成する場合には、本ガイドライン
を参考に、ダム施設の外形形状をモデル化するとともに、使用目的に応じてモデル化する対象を選定して構築する。CIM モデルは、設計、施工時の記録（実施設計図、竣工図、施工出来形図等）から作成する。また、必要に応じて測量を実施して作成する。管理段階では、監査廊等の土木構造物、計測設備、ゲート、バルブ等の機械設備、電気通信設備をモデル化した事例がある。
維持管理段階の CIM の活用は途に就いたばかりであり、目的に応じてダム施設を構成する土木
構造物、機械設備、電気通信設備の中からモデル化を行う対象を選定してよい。
注）モデル作成・更新等の作業は、工事や発注者支援業務等の受注者の活用も想定する。

第4編

97

5.2 維持管理段階での活用【発注者・受注者】
5.2.1 ダム管理 CIM の活用フロー（案）
以下に、ダム管理 CIM の活用フロー（案）を示す。
維持管理で得られる各種データが管理基準値を超え、これまでの傾向と異なる挙動を示した場合など、総合的に異常の有無を評価・判断する。仮に、異常ありとして諸問題（異常事態等）が認められた
場合、3 次元モデルや属性情報を含むデータベース、地震・気象等のデータ等をもとに原因究明に活用するとともに、対策工の検討等において CIM を活用する。

第4編

98

計測データによる管理

目視・点検による管理

通常時

通常時

堤体観測データ・漏水量・変位・揚圧力、間隙水圧等

通常管理への記録（定期点検報告書 ）

土木構造物
日常点検
（ひび割れ幅等）

ダム管理ＣＩＭ（モデル情報、データベース情報）
・地下水位

通常管理への記録（定期点検報告書）

異常なし

異常なし

評価

評価

異常時

通常管理への記録（定期点検報告書）

・点検記録
・補修記録等

異常なし

評価
異常あり

異常時
当該箇所の属性情報
の確認

・地震動
・降雨
・貯水位
・地下水位等

竣工図
・本体
・洪水吐き
・放流設備
・取水設備等

機械設備等
日常点検（点検・交換時期・故障等）

異常あり

異常あり

地震・
気象
データ等

ダム管理ＣＩＭ（モデル情報、データベース情報）

原因究明への活用

３次元モデル（基礎岩盤）の属性情報例
・各種平面図・断面図
・掘削面スケッチ図・ルジオンマップ・グラウチング実績図・グラウチング日報等

当該箇所の属性情報の確認

原因究明への活用

地震・気象
データ等

対策工の検討
（補修等）

・地震動
・降雨
・貯水位
・地下水位等対策工の検討

３次元モデル（堤体施工時）の属性情報例
・施工管理記録・品質管理記録
・埋設計器観測記録等

３次元モデル（土木構造物）の属性情報例
・施工管理記録（打設日、打設量、打設箇所・リフト等）
・品質管理記録（スランプ、圧縮強度等）
・埋設計器観測記録
・コンクリートの仕様
・配筋の仕様・止水板の仕様・ドレーンの仕様
・骨材品質試験結果等

３次元モデル（機械設備等）・取水設備、放流設備
・場内排水設備、昇降設備等

交換方法の検討（動力線を含む）

貯水池周辺斜面等の管理

異常なし

３次元モデル（原石山・材料山）の
属性情報例

ダム管理ＣＩＭ（モデル情報、データベース情報）・機器観測データ
・巡視データ・点検記録等

通常管理への記録（定期点検報告書）

貯水池
堆砂量・河床変動データ

・堆砂量
・河床変動等

通常管理への記録（定期点検報告書）

評価

評価
異常あり

異常なし

異常あり

異常時

原因究明への活用

当該箇所の属性情報の確認

対策工の検討

地震・気象
データ等

電気通信設備、その他の管理設備等

・地震動
・降雨
・貯水位
・地下水位等

別途検討中のため、今後の拡充を予定
・受変電設備・予備発電設備

更新等検討
への活用

通常時
地すべり対策工
機器観測・巡視データ

・各種平面図・断面図
・各種材料試験結果等

当該箇所の属性情報
の確認

・配電設備
・ダム管理用水力発電設備等

図 23

３次元モデル（地すべり）の属性情報例
・概査および精査結果
・地すべり箇所、対策工履歴
・貯水池周辺斜面カルテ
・観測機器配置図
・ボーリング柱状図
・コア写真
・各種平面図・断面図等

ダム管理 CIM の活用フロー（案）第 4 編 99

３次元モデル（貯水池周辺地形）の属性情報例
・深浅測量
・航空レーザー測量
・流域地質図・崩壊地分布図・林相分布図等

当該箇所の属性情報
の確認

地震・気象
データ等
・地震動
・降雨
・貯水位
・地下水位等

原因究明への活用

対策の検討

5.2.2 通常時での CIM モデル活用例
発注者は、5.1 で整備した CIM モデルを、維持管理で活用する。
表 24 に、維持管理段階での CIM モデルの通常時の活用例を示す。活用場面によっては、必要な属性情報を設計又は施工段階の CIM モデルで付与しておくか、維持管理段階移管時に設計、工事の電子成果品等から CIM モデルに紐付ける必要があることから、発注者は維持管理段階に必要な属性情報について設計・施工段階であらかじめ協議して整理しておくものとする。
表 24
活用場面
（ユースケース）
資料検索の効率化

点検結果の視覚化

各種計測機器の位置
及び機器情報の可視化と履歴情報の連携

引き継ぎ業務の円滑化

維持管理段階での CIM モデル活用例（通常時）概要

活用する属性情報（ ）内は属性を付与する段階
発注者が日常的に維持管理に必要 ・地質情報・設計情報（設計段階）
な各種情報が CIM モデルに紐付 ・地質情報・竣工図（施工段階）
くことで、3 次元モデルから簡単 ・管理台帳（維持管理段階）に必要な情報を検索することがで ・点検記録（維持管理段階）
き、検索性が向上する。
・補修記録（維持管理段階）
・施工時（竣工時）の出来形管理記録及び品質管理記録・調査・設計・施工時の留意点
発注者が点検調書からでは対象位 ・漏水、クラック、継ぎ目の開き、劣化に置を把握するのに手間が掛かって関する度合いいたものが、漏水量、クラックの （施工段階、維持管理段階）
程度、対策区分、補修箇所といっ ・点検日（維持管理段階）
た属性情報を基に 3 次元モデルの ・補修方法・補修日（維持管理段階）
要素ごとに色分け表示すること ・維持・修繕等の記録
で、詳細調査箇所や追加調査箇所 ・建設時の記録の把握、補修対象範囲等の確認に ・施工時（竣工時）の出来形管理記録及び寄与する。
品質管理記録また、点検結果が集約されるため、日常点検の報告書作成の自動化も可能となり、省力化に寄与する。
異常発見時に対策を講じる際に ・計測機器の情報
は、各種計測機器の位置・機器情 ・計測機器の配置図（平面図、断面図）
報と過去の対策履歴、各機器の更 ・管理台帳（維持管理段階）
新予定日や更新履歴を CIM モデ ・点検記録（維持管理段階）
ル上に紐付くことで、迅速で適切 ・補修記録（維持管理段階）
な対策の立案に寄与する。
・施工時（竣工時）の出来形管理記録及び品質管理記録
長期にわたる維持管理期間におい ・過年度の点検方法（維持管理段階）て、管理者間で引き継ぎを行う場 ・管理台帳（維持管理段階）
合、点検箇所及びそれに関係する ・点検記録（維持管理段階）
属性情報や点検機器に関する情報 ・補修記録（維持管理段階）
を 3 次元モデルに紐づけることに ・施工時（竣工時）の出来形管理記録及びよって引き継ぎ業務の効果化が図
品質管理記録れる。
・調査・設計・施工時の留意点

第4編

100

5.2.3 異常時での CIM モデル活用例
表 25 に、維持管理段階での CIM モデルの異常時の活用例を示す。
表 25
活用場面
（ユースケース）
コンクリートクラッ
クの延長や開き、堤体
変位や外部標的の測量・GPS 装置による被災後の健全度確認

損傷を受けたダムの調査における情報確認

損傷箇所と類似の箇所・対応策に関する事
例検索の効率化

維持管理段階での CIM モデル活用例（異常時）概要

活用する属性情報（ ）内は属性を付与する段階
発注者が、地震等の被災後のダムの健全 ・コンクリートクラックマップ等・度について検討を行う際には、事象前後
変位計データ、外部標的の測量やで計測したコンクリートクラックの延GPS 観測点座標（施工段階、維持長や開き、プラムライン等による変位、
管理段階）
外部標的の測量、GPS の座標情報等を比 ・機器情報（施工段階、維持管理段
較し、CIM モデル上に変位と変位方法を階）表示することで、視覚的に確認することができる。
発注者が、地震等で損傷したダムの健全 ・設計計算書（設計段階）度を検証する際には必要となる構造計 ・使用材料（施工段階）
算データ、材料データ等が容易に収集で ・点検結果（維持管理段階）
きる。また、受けた損傷の原因究明を行 ・周辺地形データ（施工段階）
う際には、直近の点検結果や周辺状況を ・施工時（竣工時）の出来形管理記
確認することで効率化が図れる。
録及び品質管理記録
・調査・設計・施工時の留意点
発注者は、地震等で損傷箇所に関する対 ・地質情報・設計情報（設計段階）
応策を策定する際、他のダムの類似箇所 ・地質情報・竣工図（施工段階）
に関する対応策等の情報を検索する際 ・管理台帳（維持管理段階）には、CIM モデルに関連情報を付与して ・点検記録（維持管理段階）
おけば、容易に検索することができる。 ・補修記録（維持管理段階）
・他ダムの異常時の対応策情報
・施工時（竣工時）の出来形管理記
録及び品質管理記録
・調査・設計・施工時の留意点

第4編

101

5.2.4 定期検査・ダム総合点検でのＣＩＭモデル活用例（1）定期検査
ダムの定期検査は、3 年に 1 度の頻度で実施することを基本とし、その目的は「ダム管理者により、ダム施設及び貯水池が適切に維持管理され、良好な状態に保持されているか、また、流水管理が適切に行われているか確認するため、維持管理状況、ダム施設・貯水池の状態について、ダム管理者以外の視点から定期的に検査する。
」※2ものである。

表 26
書類
①検査様式

②ダムの概要に関する資料③操作規則等④長寿命化計画⑤ダムの管理に係るフォローアップの資料⑥その他

ダム定期検査における提出書類

内容
検査様式 1－1 ダムの諸元及び主な地震・洪水等の記録
検査様式 1－2 定期検査での指摘事項と対応の経緯
検査様式 1－3 定期検査での指摘事項と対応方針及び対応状況
検査様式 2－1 定期検査結果総括表（維持管理状況検査）
検査様式 2－2 定期検査結果総括表（ダム施設及び貯水池の状態検査）
検査様式 3－1～4 維持管理状況検査の検査票
検査様式 3－5～11 ダム施設・貯水池の状態検査の検査票
ダム位置図、堤体四面図
操作規則、操作細則、異常洪水時防災操作（ただし書き操作）要領、事前放流実施要領、ダム点検整備基準等
年次報告書、定期報告書の概要
ダム施設や貯水池の状態、維持管理の課題等に応じて適宜準備する資料「検査様式 3－5～11 ダム施設・貯水池の状態検査の検査票」には、一般的にダムの挙動に関する「1.堆砂状況」、「2.漏水」、「3.浸透圧」、「4.堤体変位量」、「5.地震」、「6.水質」などが記載される。
このうち、貯水池の「1.堆砂状況」は、定期断面測量結果を用いたものであるため、新設のダムにおいては貯水池の試験湛水前に取得している、UAV やレーザースキャナー計測による地形の 3 次
元データと湛水後に計測する水中マルチナローバンド計測により計測される湖底面の 3 次元形状を比較することで、堆砂箇所の推移や堆砂量をより的確に把握することが可能になると考えられる。
ダム本体に関する「2.漏水」「3.浸透圧」「4.堤体変位量」は、それぞれに密接な関係を持っている。
このため、試験湛水に得られる情報を含め、時系列に貯水位と浸透圧（浸透水量を含む）に対するダム本体の変位量を把握し、それぞれのダムにおける特性や計測箇所の閾値を予見することで総合的に健全性の判断を支援することが可能になると考えられる。

河川環境課, ダム定期検査の手引き, p.1,
< http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/dam/07.pdf >2国土交通省水管理・国土保全局

第4編

102

【参考】維持管理段階での CIM モデルの活用例【GPS 観測装置によるダム堤体変位可視化によるダム管理】
ダム堤体に埋め込んだ GPS 装置から変位データ（位置座標データ）を定期的に収集し、システムに変位データを読み込み、3 次元モデル上に変位量と変位方向を示す矢印を生成し、表示することによりダム堤体の変位の可視化が可能となり、管理の高度化に繋がった。
＜付与すべき属性情報＞：（ ）内は付与又は収集すべき時期を示す。
・GPS 観測点座標（施工段階、維持管理段階）
・機器情報（施工段階、維持管理段階）

図 24

GPS 観測装置データによるダム堤体変位可視化例（胆沢ダム CIM モデル）

出典：CIM の取組について 国土交通省 東北地方整備局 胆沢ダム管理支所長

鈴木松男

JACIC 情報 2016 年度
NO114 号

第4編

103

【観測データの可視化】
ダム堤体 CIM モデルと管理データべースを組み合わせたシステムを構築し、システム上でブロック、観測項目、観測期間を選択することで、当該観測位置、当該期間の日雨量、貯水位、地下水位の時系列が表示され、各種観測データとダムの安全性を確認する時点まで遡ったデータの経時変化との関連性を速やかに把握できるようになるため、維持管理業務の効率化に繋がった。

図 25

地下水位置情報（大山ダムの事例）

出典：持続的活用を配慮した大山ダム管理データベースの導入

第4編

104

松木浩志ほか、独立行政法人 水資源機構 筑後川局

【3 次元可視化によるダム基礎処理工データの活用例】
維持管理段階で基礎地盤における漏水対策を講じる際、基礎処理工（グラウチング）の施工実績データ（ルジオン値、注入仕様、セメント量等）と 3 次元可視化した施工位置を紐づけることにより、グラウチングの施工位置及びルジオン値等の情報を迅速かつ容易に把握することができ、対策の迅速化・適切化が図れるようになった。

図 26

ダム基礎地盤コンソリデーショングラウチングの 3 次元可視化
出典：八千代エンジニヤリング株式会社の HP

第4編

105

【統合モデル等を用いた新しいダムマネージメントの提案】
ダムの事業監理及び維持管理の効率化を図ることを目的とした、統合モデル（3 次元管内図）等を用いたダムマネージメントの概要について示す（図 27、図 28）。
統合モデルや他 3 次元モデルを適切に利活用するために、モデル・データを整理し、全体の事業工程を長期的に見据えて、事業と管理の工程表をデータ・モデル工程表（縦軸：各モデル、横軸：時間（建設段階））に変換する（図 29）。各モデル事の対象となるデータ（属性情報）を明確にして、工程表に、作成・更新等の内容・次期、実施主体者等を明記することで、発注者と受注者間の役割分担を明確にし、担当者が変更しても長期に亘って運用することができる。
そして、各年度の各データ・モデル手順書（表 27、短期（年度）及び長期（事業段階）の目標、ク
リティカルパス等の事業進捗に影響を及ぼす要因、留意事項等）を作成し、業務を実施し、評価、改善し、次年度以降の業務計画へフィードバックする。
以上、PDCA サイクルを回し、ダムにおける事業監理・維持管理の効率化を図ることができる。

図 27

ダム統合モデルの例

図 28 統合モデルを用いたダムメネージメントの概略フロー

第4編

106

図 29

データ・モデル工程表の概略イメージ

表 27

データ・モデル手順書の概略イメージ

出典：「新現場力による新たなマネージメントの実現－JACIC クラウドの使命－」，JACIC 情報 121 号，2020 を追記

第4編

107

（2）ダム総合点検
ダム総合点検は、長期的な経年変化の状況や構造物の内部の状態等に着目し、ダムの健全度について総合的に調査及び評価し、その結果得られる維持管理方針を日常管理や定期検査等に反映させ、効果的・効率的なダムの維持管理を実現することを目的としている（出典「ダム総合点検実施要領・
同解説 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 H25.10 P.1」）。
ダム総合点検に使用する各種様式は以下のとおりである。そのうち、「様式 A1」「様式 A2-1」「様式 A2-2」「様式 A3」における調査、設計、工事、管理の各事業段階で必要な資料と CIM モデルへ
活用状況例を示す。

表 28 ダム総合点検に使用する各種様式
1.点検計画立案
様式 A1

基礎資料

様式 A2-1

資料収集及び整理状況確認

様式 A2-2

ダム管理等の記録

様式 A3

現地状況（概査）の整理

様式 A4

課題等の抽出
基本調査計画立案にあたっての留意事項及び追加調査計画（専門家に
様式 A5
よる記入欄あり）2.専門家からの意見聴取及び助言（点検計画立案時）
課題等の抽出及び基本調査計画立案にあたっての留意事項及び追加調
様式 A4 及び様式 A5
査計画についての意見と助言
3.基本調査基本調査結果のまとめ
様式 B
4.追加資料
追加調査結果のまとめ
様式 C
5.健全度評価及び維持管理方針（案）作成
基本調査及び追加調査結果を踏まえた健全度評価と保全対策に係る対様式 D1
応方針を整理（専門家の記入欄あり）
今後の維持管理の方針（案）を整理（専門家の記入欄あり）
様式 D2
6.専門家からの意見聴取及び助言（健全度評価及び維持管理方針（案）作成時）
基本調査及び追加調査結果を踏まえた健全度評価と保全対策に係る対様式 D1
応方針の評価今後の維持管理の方針（案）の評価
様式 D2
7.健全度評価及び維持管理指針
全ての検討結果と健全度評価及び維持管理方針を整理
カルテ

第4編

108

表 29

各事業段階におけるダム総合点検に必要な各種資料と CIM モデルへの活用状況例(1/2)

様式及び区分

事業段階

資料名

調査

設計

○
○

◎
◎
○
○
○
◎
○
○
○
○
○

工事

管理

ＣＩＭモデルへの活用例【様式A1】:基礎資料
・ダム位置図・ダム計画諸元
・ダム四面図(平面図、標準断面図、上流面図、下流面図)

・地形地質概要
・ダムの計画、建設、管理の経緯(年表形式に整理)
・計画概要(特徴、留意点)
・設計概要(特徴、留意点)
・施工概要(特徴、留意点)
・管理概要
・巡視点検方法、頻度・ダム計測装置配置図及び計測方法と計測頻度等【様式A2-1】:資料の収集及び整理状況確認
図表
流域概要図
堤体観測機器系統図
管理設備一覧表その他
ダム操作資料
操作規則
操作細則
操作実施要領点検整備基準貯水池水位容量曲線
ゲート操作曲線
貯水池水位予備放流開始時流入量関係図
ゲート設計計算書
堆砂記録
その他
参考図書 全般
ダム竣工図
各施設取り扱い説明書
一般的事項 貯水池計画
ダム計画諸元その他
地質調査関係 ダムサイト地質図(平面、断面)
岩級区分図
ダム基礎等の掘削面図(地質・岩級)調査ボーリングの記録
ルジオンマップ
原位置せん断・変形試験
その他
ダムサイ ト及び周辺
貯水池周辺地質図
その他・地すべり関係
設計関係 ダム本体(ダム安定計算書、構造計算書等)
放流設備(水理計算書等)
基礎処理計画計測装置計画地形図1/500～1/5,000下流河道(減勢工直下)
耐震性能照査報告書
その他
施工関係 特記仕様書
堤体打設実績
コンクリート配合及び品質管理報告書
グラウチング実施報告書
全体工事報告書及び記録写真
試験湛水報告書
その他【様式A2-2】:ダム管理等の記録①出水記録②ゲート操作記録
③管理日報
④管理月報
⑤放流点検整備記録⑥施設点検整備記録⑦臨時点検記録⑧堤体巡視記録
⑨漏水量
⑩揚圧力
⑪間隙水圧
⑫岩盤変位
⑬地震
⑭水平及び鉛直変位
⑮温度
⑯応力
⑰ひずみ
⑱水質
⑲浸潤線
⑳堆砂
21定期検査記録
22管理段階移行検討書
23補修記録24ダム総合点検資料
25その他

○
○
○

○

○

◎
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

3次元（広域地形）
◎
◎
○

◎

◎
◎
○
○
◎

◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

3次元＋リンク

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

◎
◎
◎
◎
◎
○
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

3次元＋リンク
3次元（広域地形）
3次元＋リンク

3次元（距離標）＋リンク

3次元＋リンク◎

2.5次元＋リンク
2.5次元＋リンク
2.5次元＋リンク
2.5次元＋リンク

2.5次元＋リンク
2.5次元＋リンク
◎

◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

3次元（距離標）＋リンク【凡例 ○：設計・基礎資料 ◎：実施結果】

第4編

109

表 30

各事業段階におけるダム総合点検に必要な各種資料と CIM モデルへの活用状況例(2/2)

様式及び区分

事業段階

資料名

調査

【様式A3】:現地状況(概査)の整理
クラック
本体
上流面
変形
劣化
継目の開き
その他
クラック
下流面
変形
劣化
継目の開き
浸透水
漏水量
その他
クラック
堤頂
変形
劣化
摩耗
継目の開き
越水時飛沫による周辺への影響
その他
クラック
監査廊
変形
劣化
継目の開き
異常漏水
異常排水
その他
基礎周辺斜面ダム周辺のはらみ出し
地山のはみし出し
沈下
風化
断層
地すべり・崩壊（ダム近傍）
クラック
その他
クラック
洪水吐き 流入部
変形
劣化
摩耗・損傷
継目の開き
閉鎖（流木等）
その他
クラック
越流部
変形
劣化
摩耗
継目の開き
その他
クラック
導流部
変形
劣化
摩耗・損傷
継目の開き
閉鎖（流木等）
その他
クラック
減勢工
変形
劣化
摩耗・損傷
継目の開き
閉鎖（流木等）
その他

設計

工事

管理

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

ＣＩＭモデルへの活用例

点検システム可視化【凡例 ○：設計・基礎資料 ◎：実施結果】

第4編

110

参考文献
1.

社会基盤情報標準化委員会 特別委員会「土木分野におけるモデル詳細度標準（案）【改訂版】」

2.

一般社団法人 日本建設業連合会 インフラ再生委員会，2015 施工 CIM 事例集

3.

国土交通省 国土技術政策総合研究所「LandXML1.2 に準じた 3 次元設計データ交換標準（案）Ver.1.3」（略称：J-LandXML）

4.

国土交通省「国土交通省公共測量作業規程」

5.

国土交通省 国土地理院「作業規程の準則」

6.

国土交通省「測量成果電子納品要領」

7.

国土交通省 国土地理院「三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル（案）」8.

国土交通省 各地方整備局「設計業務等共通仕様書」

9.

国土交通省「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」

10. 国土交通省「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領 （土工編）（案）」
11. 一般社団法人 日本建設業連合会 ダム CIM WG：平成 27 年度 CIM 技術検討会報告「CIM ダム
モデル活用ガイドライン作成の留意点」
12. 国土交通省 国土技術政策総合研究所「業務履行中における受発注者間の情報共有システム機能要件」
13. 国土交通省 国土技術政策総合研究所「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev.5.0)」

第 4 編 111