宇宙線望遠鏡（ＴＡ）の現状報告

宇宙線将来計画シンポジウム
平成１７年１月６日
宇宙線研究所・福島正己
on behalf of TA collaboration

Energy Spectra by AGASA and HiRes (mono)

AGASA

HiRes

The Mission of phase-1 TAConfirm / Refute・ super-GZK・ cluster
by AGASA x 10 hybrid
The problem is understoodonly if the answer is independent of methods,
by air fluorescece or ground array, by water tank or scintillator,
in the north or the south

ENERGY SCALE

地表アレイ：

系統的誤差の理解

大気蛍光法： 観測法の確立

phase-1 TA
Millard County
Utah/USAExpRes.
AGASA 1.60
TA SD ~1.00
TA FD0.60
TA Hyb. 0.40~600 Scintillators(1.2 km spacing)

AGASA x 9TALE
3 x Fluorescence Stations

AGASA x 4

Low Energy Extension
in Hybrid

520 BLM and SITLA Sites had been staked for 6/15 – 6/25

Line of Sight to the “TOWER” checked.

Communication Tower
Fluorescence Station

Total : 576
Private Land : 53
Staked site : 523

Position changed sites: 73

Camp2 : Jun 22~25

Report on the Assembly of SD

有働Assembly & Deployment
2004.11.10 ~ 12.25
11.19 ~ 11.26

Preparation ofthe wave shifting fiber
有働Setting fibers
in the grooves of scintillatorTwo scintillators
are separated
by black sheets

11.30 ~ 12.18
PMTs

有働11.25 ~ 12.18( These works proceeded in parallelwith the detector assembly )Making LED flasher & cables

Installing
Solar panel & Battery

有働Deployの場所

Staging
Area

BRM Tower

佐川ＳＴＡＧＩＮＧ ＡＲＥＡ へ ３０ｋｍ を搬送

ＳＴＡＧＩＮＧ ＡＲＥＡ

１８台を集積して試験する。

人員輸送用小型ヘリコプタ

カウンタ輸送用中型ヘリコプタ

ＳＴＡＧＩＮＧ ＡＲＥＡ からの引き上げ

３時間で１８台を設置した。

Electronics Box

Charge Controller（本田・石井）

FADC・通信・ＣＰＵボード（大岡）Slow Ctrl ボード（小澤）− ＨＶ値設定はリモートで可能（現状は０Ｖ か １０５０Ｖ）− モニター：温度２箇所、湿度２箇所、バッテリー電圧− ＬＥＤパルサー

仮設通信塔（管理・ＤＡＱ中心）
ここから、各カウンタのファームウェアを一括あるいは個別に更新可能管理中心から１８台中の１６台が無線で「見えた」（２台はアンテナ方向調整を誤った）

モニターデータ
0: e8000000760ee428 1101 934
0: e8000000760ee428 1106 934
0: e8000000760ee428 1109 934
0: e8000000760ee428 1113 934
0: e8000000760ee428 1109 935
0: e8000000760ee428 1103 934
0: e8000000760ee428 1106 934
0: e8000000760ee428 1114 934
0: e8000000760ee428 1111 934
0: e8000000760ee428 1103 934
0: e8000000760ee428 1106 934
0: e8000000760ee428 1115 934
0: e8000000760ee428 1111 9340: e8000000760ee428 1103 934
0: e8000000760ee428 1107 934
0: e8000000760ee428 1114 934
0: e8000000760ee428 1104 934
0: e8000000760ee428 1105 934
0: e8000000760ee428 1111 934

2222222222
122222
122

BOX温度
≒０℃
ｼﾝﾁ温度
≒５℃

1 2744 1188 1226 1653
1 2737 1189 1224 1779
2 2738 1188 1229 1427
1 2750 1190 1225 1699
2 2748 1189 1228 1585
1 2736 1192 1228 1537
1 2737 1192 1224 1818
1 2751 1188 1229 1532
1 2749 1191 1225 1754
1 2735 1186 1226 1734
1 2737 1190 1227 1672
1 2751 1186 1225 1832
2 2749 1191 1229 1595
1 2736 1190 1225 1807
1 2737 1185 1229 1579
1 2750 1186 1225 1793
1 2748 1189 1231 1540
1 2737 1190 1225 1803
1 2739 1190 1230 1584

BOX湿度
≒３６％
ｼﾝﾁ湿度
≒ERR

要較正

1: 0b00000076d08028 1184 959
1: 0b00000076d08028 1171 959
1: 0b00000076d08028 1183 959
1: 0b00000076d08028 1189 959
1: 0b00000076d08028 1171 959
1: 0b00000076d08028 1177 959
1: 0b00000076d08028 1185 959
1: 0b00000076d08028 1172 959
1: 0b00000076d08028 1189 959
1: 0b00000076d08028 1184 959
1: 0b00000076d08028 1177 959
1: 0b00000076d08028 1189 959
1: 0b00000076d08028 1172 959
1: 0b00000076d08028 1183 960
1: 0b00000076d08028 1171 959
1: 0b00000076d08028 1177 960
1: 0b00000076d08028 1179 960
1: 0b00000076d08028 1173 960
1: 0b00000076d08028 1186 960

2222222222222222222

1 3298 247 1582 1855
2 3290 250 1574 2217
2 3285 253 1582 1847
1 3294 256 1576 2114
1 3279 258 1579 1964
1 3281 261 1579 1958
2 3297 264 1577 2067
1 3283 267 1580 1911
1 3289 269 1576 2121
2 3297 272 1581 1858
2 3281 275 1574 2161
2 3291 278 1582 1827
2 3279 280 1573 2210
2 3283 284 1579 1952
2 3291 286 1573 2244
2 3280 289 1579 1968
1 3296 291 1573 2242
1 3280 295 1577 2022
2 3299 297 1574 2211

Solar
20.2V

Batt
14.8V

大岡・小澤

波形サンプル Trig_mode.5 ID:0b00000076d08028
rate
LN[ 0]:e8000000760ee428 416
LN[ 1]:0b00000076d08028 776

3530

管理中心で取ったミューオン信号（シンチの一方でトリガー）

252015105253244

235

226

217

208

199

190

181

172

163

154

145

136

127

118

109

10091

82736455

4637281910

10大岡Fluorescence
Telescope Station

180 X 6Azimuth

1 0 x 10pixel resolution
Elevation34030

大気蛍光望遠鏡の建設

Ｂｌａｃｋ Ｒｏｃｋ Ｍｅｓａ へのアクセス道改修
２００４年８月中旬に開始

整地・フェンス・コンクリ基礎（ユタ大）建屋
発電機 ｘ２
大扉
空調
ホイスト
配電・照明が１０月に完成

1st FD station at Black Rock Mesa
遠隔操作は１月？
１月に望遠鏡 ６基設置
２月に鏡部分設置
４月に試験観測

レーザドーム（１１月中旬設置）、３月にレーザ＋雲モニタ設置

16 x 16 PMT arrayx 2 produced

3 m diameter
spherical
mirror x 12 produced

Fluorescence Telescopex 6 produced

以上の他、（学会報告などあり）：• 水沢でのＧＰＳ試験• 通信塔・中長距離ＬＡＮ・ＤＡＱ設計• 望遠鏡組み立て・光学試験• 鏡形状・反射率試験• ＦＤ用ＨＶＰＳ開発• ＦＤトリガー開発• ＦＤ−ＤＡＱ： Ｂｅｌｌｅ−ＮＳＭ• ＰＭＴ試験： gain, abs.QE, 位置依存
• ＦＤ−ＰＭＴ較正
• PC Farm 製作• 解析・ＭＣ 設計と開発• ＴＡＬＥ： ＴＡのＬＥ拡張、１０１７eV –• ＡＧＡＳＡ移設• …..

Schedule of TA & Approved Funding Profile in Grant-in-Aid
in Scientific Research (Kakenhi on Priority Areas) in Japan.

Tot = 13.3M inc. operation
1.5M

4.3M

4.3M

20 SD + 2 FD in desert
M.Fukushima / ICRR F.Kakimoto / Tokyo Inst. of technology,
S.Kawakami / Osaka City Univ. S.Yoshida / Chiba Univ.
K. Kasahara / Shibaura Institute of Technology

5 PI’s,ICRR as host

1.9M

0.7M

0.7M

End of Deployment>>> Start Observation

USD

まとめ
 AGASA x 10 のハイブリッド検出器：
Telescope Array (phase-1) の建設は順調に進んでいる。
 Super-GZK / Cluster の実験的確立を目指す。
 ＡＧＡＳＡは平成１６年１月に観測を終了した。
（ HiRes will shut down in the summer 2006 ） 先行する Ａｕｇｅｒ との厳しい競争。 ＞ ＴＡの特徴
１） シャワー主成分である電磁成分の測定 ： 精度の高いエネルギー測定
２） 電子加速器ビームによる望遠鏡の直接較正 : KEK との協力で計画
３） ＬＨＣにおける空気シャワー較正実験（最前方π０）４） 局所銀河群の見える南半球での測定 : Auger と相補的

平成１７年春に原型器で空気シャワーの観測、平成１９年春に完成、観測開始する。
参加・ご支援をお願い致します。 （人・予算・知恵…を）Telescope Array Project （宇宙線望遠鏡計画）
phase-1 TA

Why AGASA x 10 Hybrid?

米国ユタ州
西部砂漠地帯Super-GZK?
大気蛍光法？
５０ｋｍ

ＡＧＡＳＡ ｘ １００