令和5年度進行管理・評価シート
多賀城市歴史的風致維持向上計画（令和３年３月２９日認定）（最終変更 令和４年３月２９日）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１－１）
計画調整担当部署及び事業担当部署との連携並びに「多賀城市歴史的風・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
1
致維持向上協議会」の開催②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
1 都市計画との連携
2 景観計画との連携
3 特別史跡多賀城跡附寺跡第3次保存管理計画との連携
4 特別史跡多賀城跡附寺跡整備基本計画との連携
5 特別史跡多賀城跡附寺跡緑化修景基本方針との連携
名勝おくのほそ道風景地「壺碑（つぼの石ぶみ）・興井・末の6松山」保存活用計画との連携

・・・・・・・・・・・・・・・・・
2
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 多賀城南門復元及び周辺整備事業
8・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 多賀城創建１３００年記念事業
9・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 特別史跡多賀城跡附寺跡環境整備事業
10・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 中央公園整備事業
11
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 多賀城跡歴史体験学習事業
12・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 歴史講座
13
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 出前講座
14
8 観光まちづくり基盤構築事業（旧観光資源ブラッシュアップ事業） ・・・・・・・・・・・・・・・・・
15
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 観光案内設備整備改修事業
16・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 歴史的街並み形成支援事業
17④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
文化財調査、国・都道府県・市町村による文化財指定、保存管理（活用）計・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 画の策定・見直し
18
文化財に関する事業（修理・整備・復元等）、文化財の保存・活用を行うため・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 の施設に関する事業、文化財の周辺環境に関する事業、文化財の防災に19関する事業
文化財に関する普及・啓発の取組、民間団体への助成・支援、民間団体と・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 連携・協力した取組
20・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
21
わが校 わがまち スクール通信 人気キャラ「タッチ―」
史跡1300年事業を展開
古代米お菓子パンなど販売
多賀城創建1300年記念事業 万葉しのぶビールで乾杯
来年創建1300年迎える多賀城 記念事業、観光起爆剤に「宇宙米」育て 児童ら田植え
多賀城1300年の歴史 泥に学ぶ 児童が古代米田植え
宿命 切ない女心を吐露 多賀城しぐれ
古代の長町駅周辺はどんな所？ 東北の重要な役所跡
古代多賀城の製鉄体験
来年創建1300年 万葉集にゆかり ヒガンバナ植栽「多賀城跡」でソバの種まき 小学生が体験
古代多賀城 役割学ぼう 市内小学校全６年生に講座
万葉の心刻みたたずむ碑 大伴家持 晩年の赴任地・多賀城
多賀城碑の価値再確認 創建1300年控え市民シンポ
市特産古代米 児童が稲刈り
地元食材いただきます 多賀城保育所の給食に古代米「国守館」発掘の裏側語る 33年前発見の国司住居跡
多賀城ガイダンス施設 創建1300年式典に間に合わず
悠久の歴史未来へ 多賀城創建1300年
多賀城碑文伝える創建1300年 よみがえる遠の朝廷
市民のアイデア続々 多賀城創建1300年盛り上げへシンポ「多賀城」創建１３００年 都内の催しで全国へＰＲ
古代東北の中心地''多賀城"とは何だったのか
宮城・多賀城創建１３００年 記念行事の開幕式
地元出身の俳優 千葉雄大さんが地元の魅力をＰＲ
多賀城創建1300年って？
『日本100名城ウォーキングルメ～歴史＋ウォーキング＋グルメを楽しむ旅番組～』
報道情報番組「チャージ！」⑥その他（効果等）（様式１－６）
1 「歴史の風」及び「多賀城南門復元の今」（広報多賀城）での紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
22□法定協議会等におけるコメントシート（様式２）・・・・・・・・・・・・・・・・・
23

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度

令和５年度
現在の状況

項目
計画調整担当部署及び事業担当部署との連携並びに「多賀城市歴史的風致維持向上協議会」の開催

計画に記載
している内
容

□実施済
■実施中
□未着手

計画の推進にあたっては、多賀城市歴史的風致維持向上協議会や文化財保護委員会とも協議しながら、計画の変更や事業の追加・削除などについて実施していくこととする。
多賀城市歴史的風致維持向上協議会は毎年度末に恒常的に開催し、その都度事業の進行管理や歴史的風致の維持向上について確認を行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
歴史的風致維持向上協議会（令和6年3月19日）を開催し、歴史的風致形成建造物の指定及び歴まち事業等の進行管理の確認を行った。

進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

多賀城市歴史的風致維持向上
協議会の様子-1-

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度

令和５年度
現在の状況

項目

都市計画との連携

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内 都市計画に基づいた適切な土地利用の誘導を図り、景観形成を推進することとする。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

令和２年度より都市計画道路見直しを開始しており、令和５年度においては下記の業務を行った。
・都市計画道路見直し方針案及び左記に伴う用途地域及び中央公園の都市計画変更案に係るパブリックコメントを実
施・各種都市計画法に基づく手続きを実施（住民説明会、多賀城市都市計画審議会等）

進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等-2-

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-2重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度
項目

□実施済
■実施中
□未着手

景観計画との連携

計画に記
載してい
る内容

令和５年度
現在の状況

地域固有の歴史文化資源と調和した良好な住環境を形成するための規制誘導を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

令和６年４月策定予定の多賀城市都市計画マスタープランで、景観計画に基づき、景観に関する基本的な考え方や方針を定めた。
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等-3-

評価軸②-3重点区域における良好な景観を形成する施策

評価対象年度

令和５年度
現在の状況

項目
特別史跡多賀城跡附寺跡第3次保存管理計画との連携

計画に記載
している内
容

□実施済
■実施中
□未着手

歴史的風致維持向上計画の中核をなす多賀城南門の復元整備等、歴史的建造物の立体復元整備事業のマス
タープランを作成し、宮城県と十分な協議をしながら、具体的に事業展開していく。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
特別史跡第三次保存管理計画に基づき、多賀城創建1300年にあたる令和6年（2024）完成を目指し、古代多賀城を象徴とする
多賀城南門の実物大復元整備を進めた。なお、事業を進める上では、関係機関の宮城県とも十分な調整を図りながら、来訪者視点でのビューポイントや周辺景観へ配慮しながら工事を進めた。令和4年度に南門部分の工事が完了したが、令和6年度も継続して築地塀や周辺の地形修復工事を実施する。

進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

多賀城南門築地塀基礎工事状況（令和5年6月）

多賀城南門瓦葺き状況（令和6年3月）

政庁南大路方向から多賀城南門の景観(令和5年9月）-4-評価軸②-4重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度項目

特別史跡多賀城跡附寺跡整備基本計画との連携

令和５年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
多賀城創建1300年となる令和6年（2024）に向けて、南門地区を含む政庁南面地区の整備を実施するこしている内とにより、古代の歴史遺産である多賀城跡の重要性を実感できる空間創出を図る。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で特別史跡多賀城政庁南面地区の城前官衙エリアと政庁南大路エリアの復元工事を実施した。多賀城創建1300年にあたる令和6年（2024）の完成を目指し、政庁から南門まで一体的に歴史公園として活用できるよう、城前官
衙エリアの建物跡の表示と古代建築を模したあずまやの工事を実施し、令和6年度も継続して工事を実施する。
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

政庁南面地区整備状況

政庁

政庁南大路
城前官衙

政庁側から見た城前地区整備完成イメージ-5-

評価軸②-5重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度 令和５年度
現在の状況

項目

特別史跡多賀城跡附寺跡緑化修景基本方針との連携

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
特別史跡多賀城跡第３次保存管理計画で示した整備方針に従い。遺跡の保存、歴史景観の形
している内成、ビューポイントからの眺望、公園的利用の観点から空間設定を行う。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で特別史跡多賀城跡附寺跡緑化修景基本方針に基づき、多賀城南門復元整備工事や政庁南面地区整備事業に合わせ眺望景観を阻害する樹木の伐採や公有化した土地の樹木剪定や花卉の植栽を行い、来訪者に快適な空間を提供した。
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
多賀城南門からあやめ園側の眺望
特別史跡（中央公園内）の植栽状況

政庁南大路から南門の眺望
あやめ園から南門の眺望-6-

評価軸②-6重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度 令和５年度
現在の状況

項目

□実施済
名勝おくのほそ道風景地「壺碑（つぼの石ぶみ）・興井・末の松山」保存活用計画と
■実施中
の連携
□未着手

計画に記
載してい
る内容

保存の方策として、指定地の継続的な経過観察、マニュアルの整備、マツクイムシ防除措置等を行う。活用の方策として、パンフレット作成、現地見学、講座の開催、広範囲に活用できるデザ
インの統一を行う。運営の方策としては、各団体と連携を図り普及啓発にあたる。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で末の松山や壺碑における構成要素となっている松の適正な維持管理を図るうえで、定期的にマツクイムシの防除作業を実施している。興井においては、水質改善を目的として井戸水と水道水を導水し、清掃作業を実施した。また、歴史探訪アプリを機能強化し、市民団体と連携した現地案内を実施し普及啓発に努めた。
進捗状況

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

興井の水質改善を目的とした清掃作業

アプリの制作講座の開催状況-7-

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和５年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

多賀城南門復元及び周辺整備事業

事業期間

平成２７年度～令和５年度

支援事業名

歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業

計画に記載してい 歴史的風致を形成している多賀城跡において、これまでの発掘調査成果及び学術的な見地に基づき多賀城南門を復元る内容整備する。なお、復元に関しては多賀城が最も豪壮だったとされる奈良時代後半（第Ⅱ期）のものとする。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

・令和５年６月20日、（仮称）多賀城跡ガイダンス施設建設工事請負契約締結
・令和５年11月24日、多賀城南門等復元整備検討委員会議開催
・令和５年12月20日、多賀城創建1300年事業調査特別委員会で、事業の進捗状況及び今後のスケジュールについて説明
・令和６年２月 南門周辺地形修復工事：大路・園路等の修景工事を継続
築地塀復元整備工事 ：版築工事中
ガイダンス施設建築工事：屋根工事中
進捗状況

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
南門復元整備工事

南門築地塀・地形修復工進捗状況

ガイダンス施設工進捗状況（令和６年２月現在）（令和５年１２月末現在）-8-

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-2
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和５年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

多賀城創建１３００年記念事業

事業期間

令和３年度～令和６年度

支援事業名

地方創生推進交付金、みやぎ環境交付金

計画に記載している
内容

多賀城が創建された神亀元年（724年）から1300年となる令和6年（2024年）に、市を挙げて多賀城創建1300年を祝い、本市固有の歴史文化に付加価値を生み出し、次代に継ぐ市民の誇りとして磨き上げ、本市の魅力とシビック
プライドが高まり、自ら創造的な活動を行う市民が増え、交流人口の増加や地域経済の活性化につながる事業を展開する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・多賀城創建1300年プロモーション（特設サイト・公式SNS運用、PRポスターの制作、1300年記念商品の販路調整等、記者発表会、TOKYOプロモーションなど）
・東北おまつりプロジェクト各県ワークショップ
・古代米学習プログラム実施・サイクルツーリズムによる市内の魅力周遊事業
・歴史体感プログラム（古代甲冑復元、天平衣装製作、古代食膳具復元、VRミュージアム制作）
・「光の道」Artプロジェクト
・音楽や美術による心の復興 ・多賀城Cinema Complex with なら国際映画祭
・万葉花いっぱいプロジェクト ・千年後の未来に向けた伝統芸能
・新作オペラ「多賀城創世記」脚本制作
・みちのおくの国の冬物語脚本制作、市民ワークショップ
・多賀城創建1300年情報発信誌制作
・歴史文化遺産の付加価値を創出する光のインスタレーション・オープニングイベント ・ことばのアートプロジェクト
・陸奥国印復元プロジェクト
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
実行委員会総会

記者発表

音楽や美術による心の復興

ライドアラウンドin多賀城with松島ベイエリア

多賀城Cinema Complex

光のインスタレーション

多賀城創建1300年
情報発信誌制作

万葉花いっぱい
プロジェクト

多賀城創建1300年プロモーション-9-

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③ -3
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和５年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

特別史跡多賀城跡附寺跡環境整備事業

事業期間 昭和４５年度～
支援事業名 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
計画に記
載してい
る内容

歴史的風致を形成している多賀城跡において、発掘調査の成果に基づき、遺構等の平面表示や、遺構を結ぶ園路の整備、説明板の設置、修景整備などを実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で【宮城県多賀城跡調査研究所事業】
・城前地区官衙の説明版・園路等整備
・令和６年４月、主屋（大型四阿）より南側を一般公開開始予定

進捗状況

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等
城前地区整備工事

政庁
南門
政庁南大路
城前官衙
城前官衙

政庁側から見た城前官衙周辺整備工事の状況

政庁側から見た
城前地区整備完成イメージ

城前地区整備計画図-10-

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-4
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

□実施済
■実施中
□未着手

中央公園整備事業

事業期間

平成２７年度～令和５年度

支援事業名

社会資本整備総合交付金（都市公園等事業）計画に記載している内容

令和５年度
現在の状況

特別史跡を区域に含む都市公園（総合公園）において、来訪者の利便性向上のため広場及び施設整備工事を実施する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で【公募設置管理制度（Park-PFI）の活用（第３工区ほか）】
・令和３、４年度に実施した民間事業者とのサウンディング結果を踏まえ、官民連携の導入に向けた、全庁共有・関係機関協議を実施
し、整備方針・構想を定めた。
・公募設置等指針の素案作成、外部委員から意見聴取などを行い、令和６年１月下旬に公募を開始した。
【中央公園施設整備（第３工区ほか）】
・官民連携対象エリアの現況測量及び市で整備を想定しているトイレ、駐車場、乗入れ口などの設計業務を実施した。
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

中央公園施設整備-11-

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③ -5
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
多賀城跡歴史体験学習事業

事業期間

平成２３年度～令和１２年度

支援事業名

地方創生推進交付金

計画に記載して
いる内容

令和５年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

特別史跡内において、地元小学生に古来から栽培されてきた、古代米やそばなどの稲作や畑作を体験してもらうことにより、多賀城の歴史や食文化を学んでもらう。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・市内３校（城南小学校・多賀城東小学校・多賀城八幡小学校）の５年生児童が、特別史跡多賀城跡内で古代米の田植えと刈取りの体験を行った。また昨年収穫した古代米（宇宙米）の２世代目を作付けし、収穫も実施した。
・城南小学校６年生の児童が、多賀城跡内（大畑地区）で備荒作物である蕎麦の種まきと刈取りの体験を通じて、多賀城の歴史等について学習した。

進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等-12-

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③ -6
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史講座

事業期間

平成２０年度～令和１２年度

支援事業名

市単独

令和５年度
現在の状況

計画に記載して多賀城市の歴史・文化財についての講座を開催する。
いる内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・多賀城創建1300年事業に関心を高めてもらうとともに、多賀城市の歴史を周知するため、多賀城市内の古代の遺跡の最新発掘調査成果についての講座を全４回開催し、本市の歴史的特徴を理解してもらう目的で実施した。

進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等-13-

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③ -7
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和５年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

出前講座

事業期間

平成２０年度～令和１２年度

支援事業名

市単独

計画に記載して依頼のあった学校や企業、各種団体を訪問し、多賀城の歴史を伝えるための講座を実施した。
いる内容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・依頼のあった企業や各種団体を訪問し、多賀城の歴史を伝えるための講座を実施した。
進捗状況

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

NO

期日

利用機関

場所

多賀城市シルバー人材セ

1 4 月 11 日 ンター女子会

内容

人数

シルバーワークプラザ まが玉造り 12人

2 7 月 7 日 多賀城東小学校３年生PTA 多賀城東小学校体育館 まが玉造り 150人
3 7 月 19 日 多賀城小学校４年生PTA

多賀城小学校教室

まが玉造り 208人

4 10 月 30 日 新田第３支部子供会

山王小学校体育館

まが玉造り 117人

講座の様子

-14-

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-8
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
観光まちづくり基盤構築事業（旧：観光資源ブラッシュアップ事業）

事業期間

令和３年度～令和１２年度

支援事業名

市単独

令和５年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載して 市民、団体、事業者、行政等が多賀城市固有の歴史文化等に対し新たな価値を見出し、観光につな
いる内容
げる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
・「万葉茶房」 6/24
・「万葉集勉強会」9/29,10/20,11/30,12/15,1/27,2/24
・「古代米田んぼの啓蒙」5/31,11/13
・「多賀城市長杯交流将棋大会/子ども交流将棋大会」3/20,3/23
・各団体とのヒアリングを実施

進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等-15-

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-9
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目

観光案内設備整備改修事業

令和５年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和４年度～令和６年度
支援事業名地方創生推進交付金
計画に記
載してい
る内容

歴史的風致を形成している建造物やその他の文化財等の観光資源を繋ぐルートの統一サイン表示の検討、サインの整備、観光マップの刷新、スマートフォン等に対応した案内表示等の整備を行う。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

・新田字後１０番地内に設置している広告塔１基の撤去
・第二期多賀城市観光サイン整備基本計画の策定
・国府多賀城駅から特別史跡多賀城跡周辺に係る総合案内サイン、歩行者誘導系サインの撤去及び新設（3月末
完了予定）
進捗状況

※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等-16-

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-10
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
歴史的街並み形成支援事業

令和５年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成２３年度～令和１２年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）、市単独

計画に記
載してい
る内容

南宮地区をはじめ、山王、市川、八幡地区に多数所在している板倉等の改修を実施する場合は費用の一部を補助する。また、地区住民等とともに景観計画における新たな景観形成基準（案）の策定を行い、建物・外構修景の取組みを実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・板倉等の改修に関して、今年度の申請はなかった。
・過去に改修した板倉の見学会を開催した（１１/１０実施）。

進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等-17-

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和５年度
現在の状況

項目
文化財調査
国・都道府県・市町村による文化財指定
保存管理（活用）計画の策定・見直し
計画に記
載してい
る内容

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の指定や修繕等については保護委員会の指導・助言を受けながら実施する。また、多賀城市文化財保護条
例及び同条例施行規則に基づき、多賀城市文化財保護委員会の指導・助言のもと、適切な維持管理に努める。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で文化財調査及び資料展の開催
平成２５年度から令和２年度まで、江戸時代多賀城市域に存在した１３の村ごとに地域を分けて実施した文化財調査の報告書を刊行した。前述の調査報告書を元に、刊行した順に各地域の資料展を開催した。

進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

令和５年度資料展「地域の文化財−市川村 浮島村−」

展示状況

-18-

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-2
文化財の保存又は活用に関する事項

評価対象年度項目
文化財に関する事業（修理・整備・復元等）
文化財の保存・活用を行うための施設に関する事業
文化財の周辺環境に関する事業
文化財の防災に関する事業

令和５年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
文化財の修理（整備）は、詳細な調査を実施するとともに、文化財の価値を明確にし、必要に応じ専門家やしている内学識経験者の意見を踏まえて維持向上を図っていく。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で●文化財の防災に関する事業（埋蔵文化調査センター及び消防署）
・令和６年２月６日に多賀城史遊館において、通報連絡訓練、初期消火訓練、来館者の安全確保・避難誘導訓練、要救助者等の検索及び消防設備等の点検を実施した。

進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等
防災訓練の様子-19-

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-3文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和５年度
現在の状況

項目

文化財に関する普及・啓発の取組
民間団体への助成・支援
民間団体と連携・協力した取組
計画に記
載してい
る内容

□実施済
■実施中
□未着手

各機関と連携を図りながら、各種講座、講演会、現地説明会等を実施し、文化財の周知に努め、文化財保護の普及啓発を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で●文化財に関する普及・啓発の取り組み
・資料展「地域の文化財展－市川村・浮島村－」を開催
場所：埋蔵文化財調査センター 入館者：616名
開催期間：令和５年５月２日～７月2日
・関連イベント「地域住民によるギャラリートーク」を開催
開催日：①令和５年５月27日 ②令和５年６月24日
場所：埋蔵文化財調査センター
参加者：①29名 ②20名
・速報展「発掘された遺跡」を開催 場所：埋蔵文化財調査センター 入館者：899名
開催期間：令和５年７月２２日～９月10日
・多賀城市遺跡調査報告会を開催 場所：中央公民館第３・４会議室 参加者：39名
開催日：令和５年８月５日
・企画展「文字が語る古代多賀城」を開催
場所：埋蔵文化財調査センター 入館者数：1,533名
開催期間：令和５年10月７日～12月１7日
・関連イベント 講演会「多賀城歴史秘話 発見！国守館－題箋軸木簡と遺跡保存の物語－」を開催
開催日：令和５年12月９日
場所：市民会館展示室 参加者：80名●学校と連携した多賀城鹿踊（市内唯一の民俗芸能）の継承に関する取組み
・八幡小学校の総合的な学習の時間で多賀城鹿踊の歴史を学習し踊り方を練習
参加児童人数：3年生44名 計4回
・体育館で練習成果の発表（児童及び保存会の担当のみ）
・学習発表会で３年生の保護者に披露●民間団体への助成・支援
・多賀城鹿踊保存会、多賀城太鼓保存会への助成●民間団体等と連携・協力した取組
・歴史的食文化体験学習事業（古代米・蕎麦栽培）を市内小学校（３校）や多賀城市観光協会、
多賀城史跡美化研究会と協働で実施●市内の史跡や文化財等を巡る「駅長オススメの小さな旅」
・古代多賀城跡史跡巡り 開催日：令和５年４月２１日 参加者：１５名
・安永の風土記に記された村々を巡る 開催日：令和５年９月７日 参加者：１４名
・多賀城海軍工廠歴史散歩 笠神編 開催日：令和５年１２月１日 参加者：１６名
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していな
い
状況を示す写真や資料等-20-

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤ -1
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル
わが校 わがまち スクール通信 人気キャラ「タッチ―」
史跡1300年事業を展開
古代米お菓子パンなど販売
多賀城創建1300年記念事業 万葉しのぶビールで乾杯
来年創建1300年迎える多賀城 記念事業、観光起爆剤に「宇宙米」育て 児童ら田植え
多賀城1300年の歴史 泥に学ぶ 児童が古代米田植え
宿命 切ない女心を吐露 多賀城しぐれ
古代の長町駅周辺はどんな所？ 東北の重要な役所跡
古代多賀城の製鉄体験
来年創建1300年 万葉集にゆかり ヒガンバナ植栽「多賀城跡」でソバの種まき 小学生が体験
古代多賀城 役割学ぼう 市内小学校全６年生に講座
万葉の心刻みたたずむ碑 大伴家持 晩年の赴任地・多賀城
多賀城碑の価値再確認 創建1300年控え市民シンポ

評価対象年度
令和５年度
年月日
掲載紙等
河北新報（かほピョンプレ
令和５年４月２日
ス）
令和５年４月10日 河北新報
令和５年５月11日 河北新報
令和５年５月20日 河北新報
令和５年５月24日 産経新聞
令和５年６月１日 読売新聞
令和５年６月１日 河北新報
令和５年６月６日 河北新報
令和５年６月10日 河北新報
令和５年８月22日 河北新報
令和５年８月23日 河北新報
令和５年９月17日 河北新報
令和５年９月25日 河北新報
令和５年10月26日

読売新聞

令和５年11月11日 河北新報
令和５年11月16日 河北新報

市特産古代米 児童が稲刈り

地元食材いただきます 多賀城保育所の給食に古代米「国守館」発掘の裏側語る 33年前発見の国司住居跡
多賀城ガイダンス施設 創建1300年式典に間に合わず
悠久の歴史未来へ 多賀城創建1300年
多賀城碑文伝える創建1300年 よみがえる遠の朝廷
市民のアイデア続々 多賀城創建1300年盛り上げへシンポ「多賀城」創建１３００年 都内の催しで全国へＰＲ
古代東北の中心地''多賀城"とは何だったのか
宮城・多賀城創建１３００年 記念行事の開幕式 地元出身の俳優
千葉雄大さんが地元の魅力をＰＲ

令和５年12月１日 河北新報

河北新報
河北新報
令和６年１月１日 河北新報
令和６年１月17日 河北新報
令和６年１月22日 河北新報
令和６年２月７日 NHK 宮城 NEWS WEB
令和６年２月７日 東北放送

令和５年12月12日
令和５年12月21日

令和６年２月８日 khb東日本放送

河北新報（かほピョンプレ
ス）『日本100名城ウォーキングルメ～歴史＋ウォーキング＋グルメを楽令和６年２月24日 ＢＳフジサタデープレミアム
しむ旅番組～』
多賀城創建1300年って？

報道情報番組「チャージ！」進捗状況※計画年次との対応

令和６年２月18日

令和６年２月27日 khb東日本放送
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

２月８日関連２月１８日関連（多賀城創建年1300年って？ ）-21-

進捗評価シート（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度

令和５年度

項目「歴史の風」及び「多賀城南門復元の今」（広報多賀城）での紹介
計画に記載
している内
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付
多賀城の歴史を紹介する「歴史の風」の記事を毎月掲載した。
令和６年１月号からは「歴史の風 創建千三百年Special」を掲載し、一時的に「歴史の風」を休載する。
・ ４月号：１４１号 古代の鉄生産と蝦夷・ ５月号：１４２号 多賀城外郭の門
・ ６月号：１４３号 多賀城と国司館
・ ７月号：１４４号 古代の一等地を掘る（ほ場整備の調査成果①）
・ ８月号：１４５号 新たに発見された道路網と街区（ほ場整備の調査成果②）
・ ９月号：１４６号 埋められた土器（ほ場整備の調査成果③）・１０月号：１４７号 文字が語る古代多賀城－その１ 古代の籍帳－
・１１月号：１４８号 文字が語る古代多賀城－その２ 則天文字－・１２月号：１４９号 文字が語る古代多賀城－その３ 多賀城廃寺の名前－
・ １月号：Chapter１ 多賀城の創建
・ ２月号：Chapter２ 多賀城廃寺と大宰府観世音寺
・ ３月号：Chapter３ 城柵と蝦夷多賀城創建1300年に向け着手した南門等復元工事について、「多賀城南門復元の今」と題して工事の最新情報を毎月発信した。
・ ４月号：第３７回 築地塀の復元工事が始まりました。
・ ５月号：第３８回 築地塀の基底幅
・ ６月号：第３９回 築地塀復元の試験施工
・ ７月号：第４０回 南門周辺地形修復（１）・ ８月号：第４１回 築地塀基礎・ ９月号：第４２回 築地塀軒丸瓦検査・１０月号：第４３回 築地塀の版築作業が始まりました！
・１１月号：第４４回 版築工事と南門北側工事の様子
・１２月号：第４５回 (仮称)多賀城ガイダンス施設基礎工事※令和６年１月号からは、創建1300年記念特集のため、南門関係記事は一時休止

進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等-22-

法定協議会等におけるコメント
評価対象年度

令和５年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：令和5年度歴史的風致維持向上協議会
会議等の開催日時：令和６年３月１９日（コメントの概要）●板倉について市内のふさわしい場所に板倉を移築して、街並みを保存すべきではないか。
●創建1300年記念事業について
夜間のイベントを開催する際の足元を照らすなど安全性を確保していただきたい。
●歴史講座について
多賀城創建１３００年で一過性のものではなく毎年続けていただきたい。

（今後の対応方針）
今後も多賀城市歴史的風致維持向上協議会を開催し、意見等を確認・共有しながら、第２期計
画の取組み等に関して、さらに精度の高い施策の推進に努めていきたい。

-23-