様式2

都市再生整備計画事業 事後評価シート
妻北地区

平成２８年３月２５日
宮崎県西都市様式２－１ 評価結果のまとめ
都道府県名

宮崎県市町村名

西都市

地区名

交付期間

平成23年度～平成27年度

事後評価実施時期

平成27年度

交付対象事業費

妻北地区
457

面積

国費率

142ha

0.4

事業名
当初計画に位置づけ、実施した事業

１）事業の実施状況

当初計画から削除した事業新たに追加した事業基幹事業 道路（記紀の道）、高質空間形成施設（記紀の道）
事業活用調査（歴史を活かしたまちづくり推進調査、まちづくり事業効果分析）

提案事業 まちづくり活動推進事業（まちづくりシンポジウム開催）
事業名

指標１及び指標２を下方修正提案事業 の道活用ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ社会実験、無料巡回ﾊﾞｽ社会実験）

関連する施設整備の進捗に合わせた削除

影響なし

基幹事業 道路（桜川歩行者専用道路）、地域生活基盤施設（記紀の道（広場・駐車場））

ネットワークの強化および農地の景観の保全のため追加

影響なし

事業活用調査（歴史的景観ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ検討調査）、まちづくり活動推進事業（記紀提案事業当 初

平成23年～平成27年

変 更変更なし

指 標２）都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況

指標２

交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響
従前値
基準年度

単位

記紀の道・逢初川歩行者専用道路の利用者数
桜川の通行者数

延人/年
延人/年

2,971
63,875

H22H22―

目標値
数
目標年度 モニタリング
8,000
100,000

H27
H27-

値
評価値

目標
達成度

12,932〇

56,210×

指標３

住民の当該まちづくりの満足度

％

75

H2280

H27-83〇

指標４

市民グループによるまちづくり活動

延人/年

464

H21700

H27-665△値
評価値

目標達成度※１

指標５指 標３）その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況

その他の数値指標1
その他の数値指標２
その他の数値指標３

単位

まちなかギャラリー夢たまごの来場者数人/年

従前値
基準年度14,057４）定性的な効果
発現状況

H21

目標値
数
目標年度 モニタリング-

1年以内の達成見込み
ありなし
あり
なし
ありなし
あり
なし
ありなし

●

●

1年以内の達成見込み

10,519効果発現要因（総合所見）

フォローアップ
予定時期

記紀の道の整備や、高質空間形成施設である照明や四阿の整備による直接的な効果に加え、稚児ヶ池公園の芝生広場による間接的な効果等により、利用者数が増加した。

―

中心市街地へのにぎわいの波及効果を目的に、桜川歩行者専用道路やこれに接続する記紀の道等の整備を実施したものの、桜川の通者数の増加には至らなかった。

H28.8

自然や歴史文化を活かした記紀の道や桜川歩行者専用道路の整備等を実施した結果、当該まちづくりの満足度が向上した。

―

市民グループの活動の場となる記紀の道や稚児ヶ池地区公園の整備、地域ボランティアへの活動支援等の直接的効果等により、市民グループによるまちづくり活動の参加人数が増加した。

H28.5

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ
予定時期

記紀の道等の基盤整備や地域ボランティア活動支援等おける間接的な効果により、中心市市街地に立地するまちなかギャラリーにも波及効果がみられ減少傾向であった来場者数は、近年は増加傾向にある。

H28.5

－

実施内容
モニタリング５）実施過程の評価

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

関連する施設整備の進捗等に合わせた削除

交付期間の変更

指標1

削除/追加の理由

基幹事業 道路（酒元通線）、地域生活基盤施設（桜川親水広場（仮称））

住民参加
プロセス
持続的なまちづくり
体制の構築

実施状況

都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した－都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった「まちづくりシンポジウム（宮崎まちづくり塾in西都）開催」や「歴 都市再生整備計画に記載し、実施できた史を活かしたまちづくり推進調査（まちづくりワークショップ）」の 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
実施
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった①市民で管理する花だん等の記紀の道への設置とともに整備情報の共有を 都市再生整備計画に記載し、実施できた行った結果、整備箇所の管理を自発的に行うようになった。②当地域の地域都市再生整備計画に記載はなかったが、実施したづくり協議会と記紀の道の活用について協議を重ね、整備箇所を積極的に都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった活用等されるようになった。

今後の対応方針等
●

①●
②●

－
〇有益な意見が出されたため、今後も施設計画段階において地域住民とのWSを行う。〇幅広い意見が出され、良好な計画とすることができたため、検討内容に応じて極力幅広い立場の方に参加を呼び掛ける。○今後も参加しやすい体制づくりを継続し、さらに参加者を増やすため周知や広報活動に力を入れる。
①複数の団体が記紀の道の管理に関与しているため、各団体が活動しやすいように、行政が管理団体ごとの活動状況等の情報を一元管理し情報共有を図る。後方支援を引き続き行う。②今後も地域づくり協議会の主体的な活動の取組みとして、引き続き支援する。

様式２－２ 地区の概要
妻北地区 都市再生整備計画事業の成果概要
まちづくりの目標

大目標：古代からの歴史文化を活用し、にぎわい交流による地域再生と豊かな住環境を形成するまちづくり
目標１：安心して快適に暮らせる豊かなまちにしていくためのネットワーク整備
目標２：自然環境の保全と景観に配慮した歴史・文化を活かしたまちとしての魅力づくり
目標３：まちを育み、継承する人材づくり

目標を定量化する指標

従前値

目標値

評価値

記紀の道・逢初川歩行者専用道路の利用者数

延人/年2,971

H228,000

H2712,932

H27

桜川の通行者数

延人/年63,875

H22100,000

H2756,210

H27

住民の当該まちづくりの満足度％

75

H2280

H2783

H27

市民グループによるまちづくり活動

延人/年464

H21700

H27665

H27

まちなかギャラリー夢たまごの来場者数人/年14,057

H21--10,519

H27凡

例

基幹事業
■基幹事業
〔地域生活基盤施設〕
記紀の道（広場・駐車場）

提案事業■提案事業〔事業活用調査〕
歴史を活かしたまちづくり推進調査
まちづくり事業効果分析

記紀の道
■関連事業
道路事業（稚児ヶ池通線）

関連事業〔まちづくり活動推進事業〕
まちづくりシンポジウム開催■基幹事業〔道路・高質空間形成施設〕
記紀の道（逢初川歩行者専用道路）■関連事業
公共下水道事業（妻北地区）
市道改良事業（妻北地区）■関連事業
地域ボランティア活動（記紀の道）

桜川遊歩道

記紀の道
■関連事業
公園事業（稚児ヶ池地区公園）■関連事業
道路事業（神社前通線）■基幹事業
道路（桜川歩行者専用道路）

稚児ケ池地区公園

桜川歩行者専用道路（道路）・西都原古墳群と中心市街地を結ぶネットワークの形成強化という課題に対し、記紀の道の整備によりネットワークが強化されつつあるが、今後も引き続き未整備区間の整備が必要。
・歴史を活かしたまちづくりの推進という課題に対し、地元や学識経験者等が一体となって歴史を活かしたまちづくりを進めており、引き続き当該まちづくりの推進が必要。
まちの課題の変化 ・市民が参加するまちづくり体制の構築という課題に対し、市民が参加する多くのまちづくり体制が構築されつつあるが、引き続きの組成や組織間の連携強化が必要。
・この他、中心市街地の魅力づくり、西都市内に点在する観光地の回遊性の向上、市の魅力発信や周辺市町村との観光面での連携、観光客および高齢者が利用しやすい環境整備について取組む必要がある。

今後のまちづくりの方策（改善策を含む）

・西都原古墳群と中心市街地を結ぶルートの未整備区間の整備実施と整備済み区間の適正な維持管理を行い利用を促進する。
・歴史を活かしたまちづくりとして、点在する歴史的資源や伝承地の魅力を更に高める。こうしたまちづくりについて、地元や学識経験者等が一体となった既存組織を活用して検討を行う。
・市民が参加するまちづくり体制を維持するために、取組内容の周知等により若者を含め新たな参加を促進する。
・中心市街地へ人が訪れる魅力づくりを行うため、中心市街地での多世代が交流可能な空間整備や魅力の発信を行う。
・市内に点在する観光地の回遊性を向上するため、市内観光地の回遊ルート等の創出を行う。
・市の魅力発信や周辺市町村との観光面での連携として、観光情報の積極的なPRや周辺市町と連携イベント等を行う。
・観光客および高齢者が利用しやすい環境整備として、公共交通機関によるネットワーク構築等を行う。