登録コンクリート圧送基幹技能者認定委員会

禁 転 載 複 製
当日配布

2019(令和 2)年度
登録コンクリート圧送基幹技能者認定試験
計 算 問 題１ 試験時間択一式問題と合わせて 1 時間 30 分

２ 問題数計算問題

4 問（解答数計 15 題）

３ 注意事項(1) 係員の指示があるまで、この表紙はあけないで下さい。
(2) 答案用紙に、受験番号、氏名を必ず記入して下さい。
(3) 試験には、筆記用具と電卓（電子式卓上計算機）の持ち込みが可能です。もしそれらの持ち込みを忘れ、かつ必要な場合は、黙って手をあげて下さい。
プログラム機能・文字入力機能のある電卓の使用、携帯電話の使用は認めません。また、テキスト（「登録コンクリート圧送基幹技能者講習テキスト 2019」「最新コンクリートポンプ圧送マニュアル」）等の書籍、ノート等の持ち込みも認めません。
(4) 係員の指示にしたがって、この試験問題が、表紙を含めて 7 ページであること、問題数が 4問であること、また、答案用紙が 1 ページであることを確かめて下さい。
それらに不備がある場合は、黙って手をあげて下さい。
(5) 係員の試験開始の合図で始めて下さい。
(6) 解答の方法は次のとおりです。
問題は、計算結果を回答する「計算問題」となっております。
計算結果の数値を解答欄に記入して下さい。
(7) 試験開始後 15 分までの遅刻は、受験することができます。ただし、解答できる時間はこの試験の終了予定時刻までです。
(8) 試験中、質問があるときは、黙って手をあげて下さい。ただし、試験問題の内容、漢字の読み方等に関する質問にはお答えできません。
(9) 試験中に手洗いに立ちたいときは、黙って手をあげて、係員の指示にしたがって下さい。
(10) 試験終了予定時刻前に解答ができあがった場合は、黙って手をあげて、係員の指示にしたがって下さい。試験開始から 30 分経過後から退室が可能です。ただし、試験終了予定時刻の15 分前から終了時刻までは、退室できません。
(11) 試験終了の合図があったら、筆記用具を置き、係員の指示にしたがって下さい。
(12) 試験終了後、問題用紙は各自持ち帰り下さい。

- 1 - 圧送基幹計算

2020

問題１ 下記は、レディーミクストコンクリートの納入書である。この配合に関する（１）～A（３）の記述について、C～に入る数値を解答欄に記入せよ。ただし、セメントの密度は 3.16g/cm3、細骨材の表乾密度は 2.60g/cm3、粗骨材の表乾密度は2.70g/cm3 とする。

レディーミクストコンクリート 納入書
2020 年 8 月 1 日
殿〇 〇 〇 〇 〇 工 場〒101-0041
東京都千代田区 XXXX X-X
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000

納入場所〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇市街地再開発事業

納入時期

発

12

配合
表kg/m300

4.25

納入容積
呼び
方時分m3

着12

粗骨材の最大寸法mm

セメントの種類による記号

20N

1

累計納入容積コンクリートの種類による記号

呼び強度

スランプ又はスランプフロー cm

普通3321時

30分
4.25台

m3

セメント混和材①

水細骨材①細骨材②

細骨材③

粗骨材①

粗骨材②

粗骨材③混和剤①混和剤②

340－

170

A－－B－

－

3.400－

水セメント比

50.0

備 考％

水結合材比

－％

☑標準配合
□修正標準配合□計量印字記録から算出した単位量

細骨材率

48.0

□計量読取記録から算出した単位量□計量印字から自動算出した単位量

空気量 4.5％

荷受職員御確認印

出荷係認印（１）単位細骨材量は、Akg/m3 である。

（２）単位粗骨材量は、Bkg/m3 である。

（３）コンクリートの単位容積質量は、％Ckg/m3 である。

- 2 - 圧送基幹計算

2020

スラッジ固形分率－％問題２ 下の図は、ある配管作業における圧送計画において算定された水平換算距離と管内圧力の関係を示したものである。この図に関する次の記述のうち、A～Cに入る適切な数値を解答欄に記入せよ。なお、輸送管の圧力区分は、以下の表に示すものとする。
表 輸送管の圧力区分
名 称

圧力区分（N/mm2）

標準圧管（S）

4.0 以下中圧管（M）

4.0 超 8.0 以下

高圧管（H）

8.0 超超高圧管（ZX）

13.0 以下／20.0 以下

管内圧力（N/mm2）90450
水平換算距離（m）

図 水平換算距離と管内圧力（１）この計画の水平管 1m あたりの管内圧力損失（K 値）は、（２）水平換算距離が最低でも（３）水平換算距離がC

B

AN/mm2/m である。

m までの範囲には、高圧管を使用する。

m を超える先端部には、標準圧管を使用する。

- 3 - 圧送基幹計算

2020

問題３ 下記に示す条件で圧送する場合の圧送負荷の算定や配管計画に関する次の（１）～（６）の文章において、AF～に入る数値を解答欄に記入せよ。なお、水平換算係数は表１に示す値とし、水平管 1m あたりの管内圧力損失（K 値）は図１から読み取れることとする。また、圧送負荷（P ）は下式によって算定できるものとする。
【圧送条件】
総打込み量（V ）：240m3，全作業時間（T ）：６時間，作業効率（ηw）：0.80，機械効率（ηm）：0.85

P ＝K × ℓ
ここに、P：圧送負荷（N/mm2）

水 平管 1ｍ当 たりの 管内圧 力損失 ：K(N/mm 2/m)ℓ：水平換算距離（m）

表１ 水平換算係数
項目単位

上向き垂直管

テーパ管*
1m当り
ベント管

先端ホース

呼び寸法
100A（4B）
125A（5B）
150A（6B）
175A→150A
150A→125A
125A→100A
1000R・90°
500R・90°
350R・90°

水平換算係数
3453 **
4**8**
10**
20－L****
水平換算係数は，小さい方の径に対する値である** 上向きにベント管とテーパ管を用いるときはこの値に 3 を加える*** L：フレキシブルホースの長さ（5m≦L≦8m）

0.04

K = 0.00025 Q P + 0.0125
0.03

0.020.01
102030405060

図１ 水平管 1m あたりの管内圧力損失

ベント管(5B)1000R・90：1.6m
ベント管(5B):R=1m
直管(5B)：120m

水平換算距離の算定開始点
圧送負荷の算定開始点Ps70

計 画吐出 量： Q P(m 3/h)

直管(5B)：9m
ベント管(5B):R=1m
ベント管(5B)1000R・90：1.6m
1000R・90：1.6m

フレキシブルホース(5B):6m

直管(5B):90m

図２ 配管条件- 4 - 圧送基幹計算

2020（１）平均吐出量（QA ）は、Am3/h である。

（２）計画吐出量（QP ）は、Bm3/h である。

（３）必要吐出量（QN ）は、Cm3/h である。

（４）圧送負荷（P ）は、N/mm2 である。

D（５）必要吐出圧力（PN ）は、

EN/mm2 である。

（６）中圧管（許容圧力区分：4N/mm2 超 8N/mm2 以下）の使用は、水平換算距離の算定開始点からFm までの地点である。

- 5 - 圧送基幹計算2020

問題４ 下図に示す配管条件において計画吐出量（QP ）40m3/h で圧送するときの圧送負荷の算定に関する次の（１）～（３）の文章において、 A～Cに入る数値を解答欄に記入せよ。なお、コンクリートのスランプは 21cm、および単位容積質量は 2.35t/m3とする。また、圧送負荷（P ）は下式によって算定できるものとする。

P ＝K（BL＋L＋3B＋2T＋2F ）＋0.0235H
ここに、P：圧送負荷（N/mm2）

K：水平管 1m あたりの管内圧力損失（N/mm2/m）
BL：ブームの水平換算長さ（m）
L：直管の長さ（m）（水平管）
B：ベント管の長さ（m）
T：テーパ管の長さ（m）
F：先端ホースの長さ（m）
H：圧送高さ（m）
延長配管(5B)
25m

先端ホース：5m

ブーム(5B)の水平換算距離
52.0m
圧送高さ
14m

水平管1ｍ当たりの管内圧力損失：K(N/mm2/m)

図１ 配管計画図
普通骨材・配管125A
0.030.02
スランプ12cm
スランプ15cm
スランプ18cm0.01

スランプ21cm

0102030405060

計画吐出量：QP(m3/h)

図２ 水平管 1m あたりの管内圧力損失- 6 - 圧送基幹計算

202070（１）水平換算距離（ブーム＋延長配管の水平換算距離）は、（２）水平管 1m 当たりの管内圧力損失（K 値）は、（３）圧送負荷（P ）は、C

BN/mm2 である。

- 7 - 圧送基幹計算

2020

Am である。

N/mm2/m である。