1

砂層型メタンハイドレートフォーラム 2022
「フェーズ４」の４年目
MH21-Sはここまで来た！

本日の講演について
MH21-S研究開発コンソーシアム（MH21-S）

プロジェクトマネジャー（JOGMEC） 松澤
2022年12月7日（水）進一

2

フェーズ４の４年目 MH21-Sはここまで来た！
アラスカ長期陸上産出試験

データ取得井掘削を開始！
圧力を保持したメタハイ層のコアを取得！

3

フェーズ４の４年目 MH21-Sはここまで来た！
有望濃集帯の抽出に向けた海洋調査

2021年度に続いて2022年度もLWD等の事前調査井を掘削！

4

フェーズ3までの実施内容と成果◼ 2001年に経済産業省が「我が国におけるメタンハイドレート開発計画」を発表して以降、メタンハイドレートの研究開発を実施。
◼ フェーズ３までの成果として、日本周辺海域でのメタンハイドレート濃集帯の抽出や、カナダでの2回の陸上産出試験および東部南海トラフでの2回の海洋産出試験で減圧法の有効性を実証するなどの実績を積み上げ。

◼ 長期間の安定生産を実現するための生産技術の確立、有望濃集帯の抽出、を目的としたフェーズ４へ移行。
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/methane_hydrate/pdf/035_02_00.pdf

フェーズ４の実行計画

フェーズ４の全体目標
次フェーズ海洋産出試験に進むための生産技術と資源量評価の環境が整備されていること。
◼ MH21-S研究開発コンソーシア
ムが、第３期海洋基本計画（2018年5月閣議決定）及び海洋エネルギー・鉱物資源開発計画（2019年2月経済産業省改定）に基づき、2019年度から2022年度までの期間（フェーズ４）の目的、実施体制、実施内容を定めたもの。
◼ ①生産技術の開発 ②有望濃集帯の抽出に向けた海洋調査 ③環境影響評価 ④長期的な取組、からなる。
海洋エネルギー・鉱物資源開発計画の目標
将来の商業生産を可能とするための技術開発を進め、2023～2027年度の間に民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指す。

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/methane_hydrate/pdf/035_02_00.pdf

5第38回開発実施検討会（2021年11月17日）資料抜粋：一部加筆 6◼ 米国アラスカ州での長期陸上産出試験については、試験実施
鉱区のオペレータの交代、新型コロナ感染症の流行、鉱区使用契約手続きの遅れ、により、坑井掘削作業の開始が遅延。

（2021年11月時点）

第38回開発実施検討会（2021年11月17日）資料抜粋

7◼ 米国アラスカ州での長期陸上産出試験については、試験実施
鉱区のオペレータの交代、新型コロナ感染症の流行、鉱区使用契約手続きの遅れ、により、坑井掘削作業の開始が遅延。

◼ 有望濃集帯の抽出に向けた海洋調査では、三次元地震探査デー
タ収録の遅れに伴い、試掘場所選定のための、LWD等の事前調査井掘削を2022年度にも実施が必要。

第38回開発実施検討会（2021年11月17日）資料抜粋：一部加筆 8◼ 米国アラスカ州での長期陸上産出試験については、試験実施鉱区のオペレータの交代、新型コロナ感染症の流行、鉱区使用契約手続きの遅れ、により、坑井掘削作業の開始が遅延。

現状◼ 有望濃集帯の抽出に向けた海洋調査では、三次元地震探査デー
タ収録の遅れに伴い、試掘場所選定のための、LWD等の事前調査井掘削を2022年度にも実施が必要。

フェーズ４を1年間延長し、2023年度末までとする

9

フェーズ４の実施体制◼ エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）、産業技術総合研究所（AIST）及び日本メタンハイドレート調査（JMH）の三者はコンソーシアム（MH21-S研究開発コンソーシアム）を組織。
◼ 第２回海洋産出試験のオペレータを実施し、資源開発やエンジニアリングに関する知見を有するJMHがコンソーシアムに加わることにより、砂層型メタンハイドレートの商業化に向けた検討を推進。また民間企業へのノウハウの移転を進める。

◼ 研究開発の実施に当たっては、組織横断的なチームを編成し、縦割りを排して、効率的に研究を推進する。
◼ アドバイザリー委員会などを通じて客観的な視点での技術的評価や助言を積極的に取り入れる。
※日本メタンハイドレート調査（株）【株主】石油資源開発、日本海洋掘削、INPEX、出光興産、JX石油開発、日鉄エンジニアリング、千代田化工建設、東洋エンジニアリング、日揮ホールディングス、三井石油開発、三菱ガス化学

10

第１部（13:30-15:05）
時間

講演内容

講演者

13:30～13:35

開会/事務局からの連絡

MH21-S 事業推進チーム
リーダー

青木太朗

13:35～13:45

本日の講演について

MH21-S プロジェクトマネジャー（JOGMEC）

松澤進一

13:45～14:00

アラスカ陸上産出試験

MH21-S長期陸上産出試験
チームリーダー

沖中教裕

14:00～14:25

アラスカ陸上産出試験では何をするのか？

MH21-S貯留層評価チーム

大槻敏

14:25～14:45

試掘・簡易生産実験に向けた調査状況

MH21-S探査チーム
リーダー

下田 直之

14:45～15:05

試掘・簡易生産実験では何をするのか？

MH21-S試掘作業チーム

岸～15:20-掘削作業開始！-

休憩

恵一

11

時間

アラスカ長期陸上産出試験

13:45～14:00

アラスカ陸上産出試験

14:00～14:25

アラスカ陸上産出試験では何をするのか？

何をするのか？

アラスカ長期陸上産出試験

講演内容

掘削作業開始！

-掘削作業開始！-

12

有望濃集帯の抽出に向けた海洋調査

時間
14:25～14:45

試掘・簡易生産実験に向けた調査状況

14:45～15:05

試掘・簡易生産実験では何をするのか？

試掘・簡易生産実験

調査状況

何をするのか？

講演内容

13

第２部（15:20-16:20）第３部（16:35-17:15）
時間

講演内容

15:20～15:40

次フェーズ海洋産出試験システムの検討

15:40～16:00

事前調査井掘削海域での海底環境調査

16:00～16:20

システム思考アプローチによる商業化に向けた検討～16:35

講演者
MH21-S生産システム改良
チームリーダーMH21-S環境影響評価
チームリーダーMH21-S商業化に向けた検討チームリーダー羽上田裕章

荒田 直
長久保定雄

休憩

時間

講演内容

講演者

16:35～17:00

第1部および第2部の講演で頂いたご質問への回答

17:00～17:10

ご挨拶

経済産業省資源エネルギー庁
石油・天然ガス課 課長補佐

井上 加代子

17:10～17:15

閉会/事務局からの連絡

MH21-S 事業推進チーム
リーダー

青木太朗

時間
講演内容
生産システム改良・環境影響評価
・商業化に向けた検討
15:20～15:40 次フェーズ海洋産出試験システムの検討

14

15:40～16:00

事前調査井掘削海域での海底環境調査

16:00～16:20

システム思考アプローチによる商業化に向けた検討

海洋生産システムの検討

海底環境

商業化に向けた検討15

謝辞
本フォーラムでの発表内容は、経済産業省の委託により実施しているメタンハイドレート研究開発事業において得られた成果に基づいています。
以下の関係先に謝意を表します。
⚫ 経済産業省資源エネルギー庁⚫ MH21/MH21-Sの活動に協力いただいている皆様 作業・研究委託先の各社・大学・研究機関各位
 地元自治体・漁業関係者各位⚫ 長期陸上産出試験関係者各位
 米国エネルギー省（DOE）, 国立エネルギー技術研究所（NETL）,米国地質調査所（USGS）, アラスカ州天然資源局（SOA-DNR）
 アラスカプルドーベイ油田鉱区権者各社（Hilcorp, ConocoPhillips,ExxonMobil, Chevron）