朝霞市クリーンセンターごみ焼却処理施設整備運営事業
これまでの主な経緯

平成30年9月3日更新

年 月 日

業務区分

H30

614

全員協議会

内容

備考

H30

331－

H29

722

説明会

H2965

全員協議会

H29417

施設整備基本計画

施設整備基本計画の策定完了

H29

331

生活環境影響調査

生活環境影響調査書の策定完了

H29

314

生活環境影響調査

生活環境影響調査書（案）に対する意見募集終了

意見提出件数：0人（0件）

H29

38

施設整備基本計画

施設整備基本計画（案）に対するパブリックコメント終了

意見提出件数：3人（14件）

H29

224

検討委員会

第7回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催

・発注方式について・落札者決定基準について

H29

218

説明会

施設整備基本計画（案）についての住民説明会を開催

・会場 内間木公民館及び上内間木町内会館
・参加者 計19人

H29

212

説明会

施設整備基本計画（案）についての住民説明会を開催

・会場 中央公民館（コミュニティセンター）
・参加者 計8人

H292

7

施設整備基本計画

施設整備基本計画（案）のパブリックコメントを実施

パブリックコメント実施期間：平成29年2月7日～3月8日

H2923

全員協議会

全員協議会において、施設整備基本計画（案）を報告

・朝霞市クリーンセンターごみ焼却処理施設整備基本計画（案）について

H292

1

生活環境影響調査

生活環境影響調査書（案）の公告・縦覧を実施

調査書の縦覧期間：平成29年2月1日～2月28日
意見書の提出期限：平成29年3月14日

H29

131

検討委員会

第6回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催

・発注方式について
・実施方針について

H29123

H28 11

18

検討委員会

第5回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催

・事業方式の検討について
・基本計画（案）とパブリックコメントの実施について

H28 1028

検討委員会

第4回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催

・現施設の取扱について ・事業方式の検討について
・基本計画におけるパブリックコメントの実施について

H28 1027

H28 1011

生活環境影響調査

秋季現況調査として、クリーンセンター内及び市内各所で大気質（地上気象、沿 測定期間：平成28年10月11日～10月20日
道大気質、上層気象）の測定を実施

H28725

生活環境影響調査

クリーンセンター内で悪臭及び低周波音調査を実施

H28720

生活環境影響調査

夏季現況調査として、クリーンセンター内及び市内各所で大気質（地上気象、沿 測定期間：平成28年7月20日～7月29日
道大気質、上層気象）の測定を実施

H28

630

検討委員会

第3回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催

・プレヒアリング結果について
・全体計画、現施設の扱いについて

H28

610測量

クリーンセンター内及び敷地近郊で測量を開始

計画期間：～8月31日まで

H28

530

H28520

施設整備基本計画

プラントメーカー各社に対し、プレヒアリングを実施

・工事条件について
実施期間：5月9日ヒアリング票発送、5月20日回答締め切り

H28

519

生活環境影響調査

クリーンセンター周囲5km圏内各所において、景観調査を実施

測定期間：平成28年5月19日～5月20日、8月9日

H28

512H28412検討委員会H2847生活環境影響調査

春季現況調査として、クリーンセンター内及び市内各所で大気質（地上気象、沿 測定期間：平成28年4月7日～4月18日
道大気質、上層気象）の測定を実施

H28310

生活環境影響調査

クリーンセンター内及び市内2か所で騒音、振動、交通量測定を実施

測定期間：3月10日～11日

H2831

地質調査

クリーンセンター内の建設予定地でボーリングを実施

期間：3月1日～3日

H28218

H28216

H2822

H28122

生活環境影響調査

H28119

検討委員会

H27 1126

生活環境影響調査

全員協議会において、和光市とのごみ処理広域化協議の開始について報告
ごみ焼却処理施設建設事業の延期に伴い、資源リサイクル課内「施設建設準備 延期期間中の検討等は引き続き資源リサイクル課にて所管係」を廃止
ごみ焼却処理施設建設事業の延期についての説明会を開催

・会場 内間木公民館、上内間木町内会館、市役所
・参加者 計27人

全員協議会において、新施設の建設延期を報告

・特定事業の選定について

廃棄物減量等推進審議会 平成28年度第3回朝霞市廃棄物減量等推進審議会において、事業の検討経過 ・朝霞市クリーンセンターごみ焼却処理施設整備基本計画（案）につを報告
いて廃棄物減量等推進審議会 平成28年度第2回朝霞市廃棄物減量等推進審議会において、事業の検討経過 ・ごみ焼却処理施設の更新にかかる基本方針
を報告
・施設規模、ごみ処理方式、公害防止基準、仮設計画等について

測定日：平成28年7月25日

廃棄物減量等推進審議会 平成28年度第1回朝霞市廃棄物減量等推進審議会において、事業の検討経過 ・新施設の規模、ごみ処理方式についてを報告
・新施設での汚れたプラスチック類等の焼却についてPFI等事業方式選定調査 事業方式の調査・検討を開始
第2回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催

・施設規模、焼却処理方式、公害防止条件について・事業用地について ・プレヒアリングについて

廃棄物減量等推進審議会 平成27年度第3回朝霞市廃棄物減量等推進審議会において、他市先進施設を 視察先：ふじみ野市・三芳町環境センター
視察
検討委員会

第1回ごみ焼却処理施設検討委員会を開催

廃棄物減量等推進審議会 平成27年度第2回朝霞市廃棄物減量等推進審議会において、事業概要等を報
告・スケジュールについて・施設規模、焼却処理方式、ごみ質について・事業概要、スケジュール、建設に向けた取り組みについて・コンサルタントの選定経緯と委託内容

冬季現況調査として、クリーンセンター内及び市内各所で大気質（地上気象、沿 測定期間：平成28年1月22日～1月30日
道大気質、上層気象）の測定を実施
ごみ焼却処理施設検討委員会を設置（市長公室長及び次長級、課長級の市職員 全7名）
現況調査として、クリーンセンター内で大気質（地上気象）の測定を開始

朝霞市 資源リサイクル課

測定期間：平成27年11月～平成28年10月

年 月 日

業務区分

内容

備考

H27 1113

コンサルタント選定

コンサルタント会社と計画支援業務の委託契約を締結

契約額111,520,800円（3年間合計）

H27 1027

コンサルタント選定

第3回プロポーザル審査委員会を開催

・参加事業者のプレゼンテーション審査
・審査、結果集計

H27 1020

コンサルタント選定

第2回プロポーザル審査委員会を開催

プロポーザル評価結果の公表等について

H27 106

コンサルタント選定

第1回プロポーザル審査委員会を開催

・本業務の委託内容について・日程、審査基準、審査方法等について

H27910

コンサルタント選定

ごみ焼却処理施設更新計画策定等業務の委託事業者（コンサルタント）募集を開始

H2799コンサルタント選定

朝霞市プロポーザル審査委員会を設置（市長公室長及び次長級の市職員 全5名）

H2741－

資源リサイクル課内に「施設建設準備係」を設置

H27228

延命化対策工事

ごみ焼却処理施設の延命化対策工事が完了

H27124

説明会

クリーンセンターの建替えについて、近隣地区の町内会を対象とした説明会を実 ・5町内会向け、内間木公民館及び上内間木町内会館で開催
施・参加者 計19名

H26 12－

計画策定

朝霞市循環型社会形成推進地域計画を策定

H26331

ごみ処理広域化協議

和光市との広域化を断念し、引き続き朝霞市単独でのごみ処理を実施すること 理由：広域化して建設する場合の建設候補地が2市ともにないために決定

H25 1220

ごみ処理広域化協議

朝霞・和光両市長に検討概要を最終報告

概算経費、候補地の課題

H25

830

ごみ処理広域化協議

和光市との広域化協議について、市長へ中間報告

ごみ焼却処理施設の施設規模、必要な敷地面積及び候補地の状況

H25

523

ごみ処理広域化協議

和光市とごみ処理広域化についての具体的な協議を開始

H22 10－

延命化対策工事

ごみ焼却処理施設の延命化対策工事を開始

朝霞市 資源リサイクル課

総事業費￥668,086,400円（5年間合計）

H26年度までの5か年計画で、焼却プラントの主要な設備、機器等を順次更新