令和 ４年 12 月 １日（木）馬込第三小学校 体育館
午後７時～午後８時

大田区立馬込第三小学校プール取壊し工事
工事説明会次第

１

開会挨拶

２

学校長挨拶

３

施工業者及び区職員紹介

４

工事概要説明

５

質疑応答

６

閉会挨拶

大田区立馬込第三小学校プール取壊し工事
工事説明会資料

令和 4 年 12 月 1 日

株式会社

伊藤解体工業１

工 事 概 要（１） 工事件名

大田区立馬込第三小学校プール取壊し工事（２） 工事場所

大田区北馬込一丁目 28 番 1 号（３） 工事期間

令和 4 年 12 月上旬から令和 5 年 3 月 15 日まで（４） 工事項目

ﾌﾟｰﾙ棟

建築面積：175.0 ㎡ 構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階 撤去

東面門扉、遊具、防球ﾈｯﾄ(一部) 防音壁(一部)撤去
仮設工事
上記に伴う電気設備・機械設備工事 一式
ﾌﾟｰﾙ

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 外壁塗装材(下地調整塗材)除去
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 天井成形板(ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ)除去

解体部整地（５） 発 注者

大田区企画経営部施設保全課 担当：上村・村越
住所 東京都大田区蒲田 5-13-14
電話 03-5744-1400（６） 工事施工者（連絡先）

株式会社伊藤解体工業
東京都大田区大森中 2-12-13
電話 03-3766-5007(会社)
現場代理人 阿部 哲寛
携帯電話 090-7182-4549

２

作業方法及び危険防止対策（１） 解体工事の方法について家屋調査・外構整理・仮囲いと安全対策を十分行った後、建物内装材・電気機械設備機器を先行して解体撤去を行い、分別し搬出・運搬・処分を行います。ｱｽﾍﾞｽﾄ等適正に撤去【(9)項目に処理等記載】した後鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ﾌﾟｰﾙ・各基礎については解体重機圧砕工法等により解体を行います。ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ塊(ｶﾞﾗ)、鉄筋・他産業廃棄物に細かく分別し搬出・運搬・処分を行います。同様に東面門扉、校庭の雲梯・鉄棒・ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ・防球ﾈｯﾄ(一部)・防音壁(一部)も解体・分別・搬出・処分を行います。

仮囲い

防音パネル

校庭ｸﾞﾗﾝﾄﾞ部工区仕切り仮囲い

防音パネル(２) 工事車両について産業廃棄物(ｺﾝｸﾘｰﾄ塊・他廃棄物)は 3・4ｔ積もしくは 8ｔ積ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸにて搬出を行います。
仮設材(仮囲い・足場材)はｸﾚｰﾝ付きﾕﾆｯｸﾄﾗｯｸ・解体重機は専用ﾄﾚｰﾗｰにて搬入を行います。
搬出入ﾙｰﾄは別紙に記載しています。
工事車両は工事工区内に停車し積込み・荷降ろしを行います。
歩行者・一般車両を最優先とし、一旦停止し誘導員による、指示、確認のうえ最徐行にて行います。
また、重機運搬車両は交通誘導員の指示誘導もと迅速に作業を行います。
作業予定を事前にお知らせ看板に掲示いたします。
（３）作業時間及び休日について作業時間は原則として 8:00～17：00 といたします。
前後 1 時間(7：00～8：00、17：00～18：00)は準備・後片付けを行います。
スクールゾーン時間帯(7：45～8：45、13：00～14：00)は車両の通行は行いません。
日曜日・祝日は、原則として休日としますが、やむを得ない理由により、騒音・振動の少ない作業を行う場合があります。

（４）安全対策について
馬込第三小学校敷地ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ東南側、解体作業現場の搬出入口付近に交通誘導員を配置します。
重機等搬入の際には増員による安全確保措置を行います。
一日の搬出入予定台数(延べ)は週間工程看板・お知らせ看板等に掲示いたします。
（５）騒音・振動対策について
解体作業時の解体重機は低騒音型を使用し作業を行います。
躯体解体時には足場・防音パネル(ｼｰﾄ)・騒音計の設置を行います。また、足場・防音パネル(ｼｰﾄ)の高さは常に解体建物より高い位置を確保するよう設置を行います。
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ﾌﾟｰﾙ及び各基礎については解体重機圧砕工法等により解体を行います。
車両につきましては、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟを励行します。
重機、車両の移動は低速とし、重機・車両から発生する振動防止に努めます。

圧砕機

騒音計

（６）粉塵対策、道路の清掃について
解体作業中は高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ散水機で十分な散水を行い、粉塵抑制に努めます。
工事車両等による道路汚損防止の為、搬出入ｹﾞｰﾄ付近及び搬出入道路の清掃を適宣実行し、事故や迷惑防止に努めます。
粉塵の発生予定を週間工程看板・お知らせ看板に掲示いたします。
（７）隣接建物等への安全管理について落下物・飛散物等による事故防止に万全を尽くします。
解体工事着手前に近隣の方々の家屋調査（写真撮影及び記録）を実施いたします。工事完了後にも再度調査（事後調査）をさせていただきます。調査対象家屋は下記の範囲とし、建物外部の調査を行います。また、調査は公平を期するため、第三者調査期間にて行います。
万一、本工事に起因して建物へ損害を与えた場合は、事前・事後調査を基に調査の上、修理・補修を行います。(修理・補修方法につては協議の上、決定させて頂きます。)（８）現場管理（火災、風紀、）について該当工区の周りに仮囲い(高さ 3.0ｍ)を設置し、解体後は一部残置いたします。
工事車両は、学校敷地ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ南東面の仮設ｹﾞｰﾄより搬出入を行います。
工事敷地付近の道路には工事車両の駐車、待機はいたしません。
火器使用の際は、消火器・散水ﾎｰｽを用意し、作業は終了の１時間前までとし、現場代理人が最終点検の上、退場いたします。
又、現場管理体制の一環としまして、施工体制表を掲示いたします。
喫煙に関しては、工事ヤード内に受動喫煙防止対策を行った指定喫煙所を設置し、その中でのみ喫煙を行うことを徹底してまいります。

（９）ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物の有無、及び処理について当現場において、ﾌﾟｰﾙ外壁仕上塗材・付属施設天井材(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ)にｱｽﾍﾞｽﾄ含有が確認されております。
除去作業に当たり「建築物の解体等に係る石綿(ｱｽﾍﾞｽﾄ)飛散防止対策ﾏﾆｭｱﾙ」等による十分な作業計画・監理・指導のもとに、現場外部に飛散等無き様、作業を行います。
除去作業前には充分湿濡したうえ、丁寧に撤去いたします。
外部飛散防止措置を行います。
撤去材は厳重に梱包・密閉のうえ搬出し適正に処分を行います。
（10）その他
本工事においては工事のルールを定め、周知徹底を行うとともに、各工事関係者のマナー向上に努めます。
現場内及び周辺の環境美化を心掛け、近隣の方々に極力ご迷惑をおかけしないように努めます。
工事期間中はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜り、ご協力をお願い申し上げます。
お気づきの点がございましたら、遠慮なく現場代理人へお申し付けください。

（現場代理人）阿部哲寛

携帯電話：090-7182-4549

仮設計画図凡例
お知らせ看板解体工事工区

ﾌﾟｰﾙその他解体範囲
仮囲い・仮設ｹﾞｰﾄ
車両通行経路

交通誘導員
騒音・振動計足場・防音ﾊﾟﾈﾙ設置
仮設トイレ
現場事務所

解体

工事

工事

工

程

表

参考

大田区立馬込第三小学校プールその他取壊し工事

工事種別

準備期間
家屋調査(事前・事後)

敷地整理(仮囲い・敷き鉄板・防球ﾈｯﾄ一部撤去)

敷地整理(東西門扉・校庭遊具・防音壁一部撤去)

電気・幹線工事

足場・パネル・ｱｽﾍﾞｽﾄ養生

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去（天井材・外壁材)

解体作業(プール・基礎・杭頭処理)

埋戻し・整地

工事車両
産業廃棄物運搬(1日当り延べ台数)

ﾚﾍﾞﾙ中

工事場所

名 称

工事期間

騒音・振動

ﾚﾍﾞﾙ大

車両台数 10台以上/日

大田区北馬込一丁目28番1

発注者

大田区

2022年12月

騒音・振動

解体施工

工事期間
株式会社

伊藤解体工業

令和4年12月上旬～令和5年3月15(予定)

2023年
1月

2月

3月