100

放射光第 10巻第 2 号(1997年)

特集:高輝度 X 線( I)-MR 放射光利用-~2 掴加速器

まえがき
鎌田進
高エネルギー物理学研究所放射光実験施設
MR 超高輝度放射光計画推進室*

将来の放射光源利用の可能性および必要な技術

リスタン加速器に所属していた筆者にとって事の開発要素の探索という先導的かっ先駆的な役割を

発端は 1988 年 3 月の「放射光科学の将来計画の目指して，トリスタン主リング (MR) の B ファための研究会 J であった。ここでトリスタン

クトリー (KEKB) への較換前の 1995 年 9 月か

MR の放射光源としての可能性を，既存ラティスら 12 丹にかけて，3 カ月余という短期間ではあるのオプティクス変更とダンピング為ウィグラーの大がトリスタン MR で放射光ビーム試験が行われ規模使用に基づいて試算し達成可能ビーム性能とた。

して提示した。これが放射光関係者の注目を引き

この MR 放射光ビーム試験が行われるに至った経緯，準備作業の概略，ビーム運転のあらまし

具体的なトリスタン MR 放射光利用計画の策定作業に参画する契機となった。

そして将来の展望について，筆者周辺の加速器関しかしながら 1992'"'-'3 年頃， KEKB 加速器の係に限定した範囲で簡単に紹介し「まえがき」とトリスタントンネル内設置という高エネルギー物させて頂きたい。

理学研究計闘の動向そしてトリスタン MR 放射光利用計画と少なからぬ共通性を有する SPring-1. MR 放射光ピーム試験への経緯

8 計画の順調な進展を背景として，トリスタン MR は最高ビームエネルギー 32
GeV の電子陽電子衝突型加速器である。 1986 年

トリスタンMR 放射光利用計闘を凍結するという方向付けがなされるに歪った。に稼働を開始し，新粒子の探索や標準模型の検証

この状況下で，将来の特に超高輝度短波長放射実験にと世界の高エネルギー物理研究者にエネル光の利用可能性およびそのための技術開発要素のギーフロンティアにおける研究活動の場を提供し萌芽を探索したいという研究者の熱意と意地に押てきた。 1989 年以降エネルギーフロンティアのされるように，最低限の投資でトリスタン MR座を SLAC の SLC および CERN の LEP 加速器における放射光利用ビーム実験を行う計画案が作に譲り，その後の利用計画の一環として放射光利成され，幸いこの実行が認められるに至った。加用が考えられるようになった。

速器改造の実施および、ビーム運転の遂行は，密接それ以前にも放射光実験施設内部でトリスタン

MR の放射光利用計画が検討されてはいたが，トに関連する KEKB プ口ジェクトの加速器部門責任者黒川真一氏の総括のもと，*高エネルギー物理学研究所放射光実験施設 MR 超高輝度放射光計画推進室

千 305

トリスタン加速器

つくば市大穂 1-1

TEL 0298‑64‑5682 FAX 0298‑
64‑
7529 e‑mail Susumu‑8(C) 1997 The Japanese Society for Synchrotron Radiation Research放射光第 10巻第 2 号

101(1997年)

グループを主体とし更に放射光光源系から参加を案の作成，モニター整備案の作成そして軌道フィ得て実行される事となった。

ードバックシステム構築などの準備作業が責任者

福間均氏を中心に積み重ねられていった。このよ

2. 加速器改造

うに周到な事前の準備に裏打ちされて，効率的で1994 年 7 月に加速器計画検討のための研究会

精力的なゼーム調整を行うことができ，ビーム調が行われ改造計画全体の整合性の確認と更に検討

整開始から利用実験の為のビーム供給へと作業はが必要な事項についての議論がなされた。特に多順調に進行した。この間にも，ダイナミックアパ

パンチピーム不安定現象と加速空洞の選択，軌道ーチャについての粒子トラッキング結果に基づい安定化条件と軌道フィードバックシステム，新規てチューン動作点を変更するなど，最適条件を探

真空容器の大量導入と真空度改善の見通し，目標す様々な試みが遂行されている。

ビームエミッタンスとその測定方法などが重要なビーム性能が一応の定常状態に到達した後もビームスタディ時間が確保され，インピーダンス測課題として認識された。

加速器改造作業はトリスタン加速器の各担当グ定，ダイナミックアパーチャ測定，軌道フィードループによって担われ， 1995 年の夏季シャットバッグシステム調整作業等が実施され，また最初ダウン期間に集中して全ハードウェアの据え付け期のレーザーコンブトンモニターによるビームエ作業が実施された。使用しない加速空洞の撤去，ミッタンス測定に引き続いて可視光モニターの立新設磁石の設置や既存磁石の配置替え，電力配ち上げ作業とそれを用いた低エミッタンスビーム線，真空路作業，アンジュレータ設置部の準備，調整やカップリング調整が大きな比重を以て実施

光ビームライン建設部の準備と目白押しのしかもされた。

JI慣を追って実施する必要のある作業工程がトリスタン加速器コーディネータ吉岡正和氏により精密に調整管理された。

4. 将来への展望
当事者にとり長くもありしかし結局は短かかった 3 カ月余の MR 放射光ビーム試験は終わった。

3. ビーム運転

今トリスタントンネルからは全ての磁石，加速空オプティクスの変更を始め加速器改造はかなり洞が撤去清掃され，床には KEKB 加速器据え付

大掛かりなものとなり特にアンジュレータ部ではけ用ベースプレートが埋め込まれ磁石の搬入据え5m 以上に渡って垂直方向の物理口径が 20 数付けが既に始まっている。来年の秋には KEKBmm と狭陸なものになった。このように大掛かり加速器のビーム調整が開始され，その後，長期にな加速器改造の後，速やかにビーム立ち上げを行

渡りここは活発な高エネルギ一物理実験の場とない所期のビーム性能に到達し放射光利用を含めたる見通しである。

全スケジュールを 3 カ月間でこなすのは当初殆しかしながら KEKB の研究目的達成の暁は必ず来る。その時我々に残されているものはトンネど無謀かとも思われた。
この難題に当たることになったのはトリスタン

ルや磁石ばかりではなく，アンペア級のビーム電加速器の稼働以降一貫してそのピーム性能向上を流を取り扱う経験とシステム技術，低エミッタン担当してきたトリスタンビーム開発グソャープであスビームや低カップリングビームを安定に実現する。 MR 放射光ビーム試験の為に必要なビームスる方法そして各種不安定現象を抑制する高度な経タディの立案と実施，計算機シュミレーションに験と技術である。そしてこれは全く当然で有るべ

よる様々な予測作業，コントロールシステム改造

き展開と思えるが，そのときに際して放射光研究

‑9

102

放射光第 10巻第 2 号(1997年)者がこれら KEKB 遺産を活用し放射光科学の吏プロジェクトの推進能力の開発が切に求められなる発展を図る可能性はある。特徴と魅力に溢れる。放射光利用で必要とする光の性質の科学，挿る研究計画を策定することによってそれは実現す

入光源や光発生の科学と技術開発が，今や稼働をるであろう。そのためには放射光利用，挿入光開始した SPring-8 を始めとする各地の放射光施源，電子ビームの 3 者を総合的に把握した研究設でますます発展することを祈りたい。

‑10‑