別紙様式第３号

平成２５年度 公共工事等一覧表（変更）
契約の相手方
種 別工

事

名

工事場所

工
商号又は名称

明和町公共下水道事
建設ｺﾝ 業枝線管渠実施設計・
ｻﾙﾀﾝﾄ 地質調査業務委託（25-14工区･その1）

明和町公共下水道事
建設ｺﾝ 業枝線管渠実施設計・
ｻﾙﾀﾝﾄ 地質調査業務委託（25-4工区）

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（25-15-3工区）

明和町公共下水道事
土木 業明和1号幹線管渠築造工事（25-15-4工区）

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（25-7-15工区）

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（25-15-11工区）

矢島

千津井

大佐貫

事

概

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

住所

地質調査ボーリング2箇所
都市開発設計 前橋市新前橋町１ 管渠実施設計(株)
４－２６
VUφ 150㎜ L=2,262.0m
VPφ 200㎜ L=21.0m

地質調査ボーリング3箇所
三陽技術コン 前橋市天川大島町
管渠実施設計サルタント(株) ３－８－３
VUφ 150㎜ L=3,477.0m

開削工法・推進工法
明和町大佐貫６８
荒井建設(株)VUφ 150㎜ L=172.8m
７VPφ 200㎜ L=8.0m

環境水道課
変16,800,000 H25. 7.22～H26. 2.20

19,141,500

－

更理

由

ボーリング調査の増工び開削工法調査から推進工法調査への変更に伴う人工数の増額

16,558,500 H25. 7.22～H26. 2.20 開削工法調査項目から推進工法調査
19,509,000－への変更に伴う人工数の増工及び公図調査、現地調査により下水道布設路線の増工による増額

13,440,000 H25. 7.22～H25.10.30
推進部分の発進、到達部への薬液注入工が追加になっことによる増額

13,839,000 H25. 7.22～H25.12.25

12,915,000 H25. 7.22～H25.10.31
矢島

明和町新里８５６(有)明石工業－３開削工法VUφ 200㎜ L=71.0m

舗装復旧部の平積の増加及び交通誘導員の増加による増額

14,710,500－

2,625,000 H25. 7.22～H25.10.30
大佐貫

邑楽町大字狸塚３ 開削工法(有)村建工業
１６－３
VUφ 150㎜ L=59.2m

公共桝の追加及び下層路盤材の追加による増額

2,751,000－

17,430,000 H25. 9.25～H26. 1.20
大佐貫

明和町大佐貫６８ 開削工法
荒井建設(株)７
VUφ 150㎜ L=302.0m

近接工事による経費の調整、及び全体延長の減工による減額

16,380,000 H25. 9.25～H26. 3.20

契約の相手方
種 別工

事

名工事場所

工
商号又は名称

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（25-14-4工区･その1）

明和町公共下水道事
業枝線管渠築造工事
土木（25-15-14工区･その3）

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（25-15-12工区）

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（25-14-6工区･その1）

明和町公共下水道事
業枝線管渠築造工事
土木（25-15-14工区･その1）

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（25-14-6工区･その2）

田島事

概

住所

開削工法・推進工法
明和町大佐貫６８
荒井建設(株)VUφ 150㎜ L=46.0m
７
VPφ 200㎜ L=68.0m

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

変更理

由

16,590,000 H25. 9.25～H25.12.20
公共桝の蓋が防護蓋から標準蓋に変更なったことによる減額

16,222,500－11,130,000 H25. 9.25～H26. 1.20
矢島(有)司建設

明和町中谷１００開削工法
VUφ 150㎜ L=101.0m

舗装復旧部の平積、路盤材等の増加
及び交通誘導員の増加による増額

11,707,500 H25. 9.25～H26. 2.20

7,875,000 H25. 9.25～H25.12.20
大佐貫

明和町新里８５６(有)明石工業－３推進工法VPφ 200㎜ L=28.0m

公共桝が減工になったことによる減額

7,843,500－

11,130,000 H25.11.25～H26. 2.17
田島(有)司建設

明和町中谷１００開削工法
VUφ 150㎜ L=196.3m

公共桝が４箇所増工となったが、工事施工延長が減工したことによる減額

11,088,000－

17,850,000 H25.11.25～H26. 2.25
矢島

館林市
小曽根建設(株)花山町２７０９開削工法
VUφ 150㎜ L=112.0m

公共桝が1箇所増工となったこと、及び交通誘導員の増加による増額

19,530,000 H25.11.25～H26. 3.25

18,795,000 H25.12.24～H26. 3.10
田島

明和町大佐貫６８ 開削工法
荒井建設(株)７
VUφ 150㎜ L=153.1m

下水道の法線を変更したことによりマンホールを減工出来たことによる減額

18,438,000－

契約の相手方
種 別工

事

名

工事場所

工
商号又は名称

明和町公共下水道事
土木 業明和3号幹線管渠築造工事（25-14-6工区）

土木

県道今泉館林線上水道配水管布設工事

町道2-411号線外2路
土木 線上水道配水管布設替工事

町道2-420号線外1路
土木 線上水道配水管布設替工事

土木

町道3-283号線上水道配水管布設替工事

田島

千津井

梅原

梅原

大輪

(有)司建設事概

住所明和町中谷１００開削工法・推進工法
VUφ 150㎜ L=8.0m
VPφ 200㎜ L=54.5m

配水管布設工事
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 100
L=438.5m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 75
荒井建設㈱ 明和町大佐貫687
L=20.7m
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ 50
L=10.1m
給水取り出し 14箇所
配水管布設工事
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ 100
L=361.7m
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ 75
邑楽町大字中野真仁田土建㈱L=36.1m2207
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ 50
L=68.0m
消火栓 2基給水取り出し 17箇所
配水管布設工事
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ 100
L=5.5m
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ 75㈲司建設
明和町中谷100
L=256.3m
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ 50
L=214.1m
消火栓 1基給水取り出し 11箇所
配水管布設工事
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 200
L=190.5m
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ 50㈲明石工業 明和町新里856-3
L=27.1m
消火栓 1基給水取り出し 6箇所

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

変

14,595,000 H26. 1.17～H26. 3.25

15,519,000

－

更理

由

当初、上流側を覆工板で計上していたが、交通量及び車両の安全性を考慮しマンホールを設置したことによる増額

20,475,000 H25.11.25～H26.3.7
既設管との接続にて管材数量が増えたことによる費用増加

21,231,000－

17,115,000 H25.11.25～H26.3.5
分岐工事箇所の減により、管材が減ったことによる費用減額

16,758,000－

12,600,000H25.11.25 ～ H26.2.28
布設延長により管材料が増加したことによる費用増加

13,398,000－

10,920,000 H26.1.17～H26.3.20
施工中における安全確保のため、交通誘導員数を増加したことによる費用増
加11,235,000－

契約の相手方
種 別工

事

名工事場所

工
商号又は名称土木

町道68号線上水道配水管布設替工事

大輪

荒井建設㈱

事

概

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

住所
配水管布設工事
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 200
L=136.7m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 100
明和町大佐貫687
L=0.6mﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 75
L=37.9m
給水取り出し 7箇所

変

更理

由

12,705,000 H26.1.17～H26.3.20
水道管布設において、地下埋設物が支障となり、撤去費用が増加

13,692,000

－

経済建設課
平成25年度 単独公共
町道６６号外8線
委託
大輪・外２
街路樹維持管理業務
委託

平成25年度 単独公共土木 町道16号線
舗装補修工事南大島

平成２４年度繰越事業
単独公共
土木
須賀・外１
町道３－３８４号線
側溝整備工事

平成25年度 単独公共土木 町道2-432号外1線
道路改良工事

平成25年度 単独公共土木 町道3-170号線
道路改良工事梅原

大佐貫㈲キムケン

荒井建設㈱

荒井建設㈱

荒井建設㈱

㈲明石工業

管理延長:2,953.1m
明和町下江黒216 抜根除草、防除、施肥、剪定

延長:283.0m
明和町大佐貫687 切削工:2,467.8㎡
表層工:2,087.9㎡

延長:15.8m
ボックスカルバート:4.7m
明和町大佐貫687
自由勾配側溝:9.8m
集水桝:1基

明和町大佐貫687

延長:229.2m
Ｕ型側溝:193.9m
集水桝:6基 置換工:452.9m3
上層路盤工:917.4㎡

延長:124.6m
落蓋式側溝:28.9m
明和町新里856-3
置換工:276.4m3
上層路盤工:560.6㎡

2,709,000 H25.4.24～H26.3.31
管理本数が減ったため

2,698,500－10,710,000 H25.5.29～H25.8.30
切削量が増えたため

11,098,500－

2,200,000 H26.2.27～H26.3.28
仮排水管を設置したため

2,362,500－

11,340,000 H25.10.24～H26.3.14
製品の変更及び電柱移設先の調整による工期変更

13,554,000 H25.10.24～H26.4.25

2,835,000 H25.5.29～H25.8.30
取り付け舗装が増えたため

3,412,500－

契約の相手方
種 別工

事

名

工事場所

工
商号又は名称事概住所

平成25年度 単独公共基準点測量、現地測量、路（仮称）工業団地線㈱近代設計
線測量、道路詳細設計、交委託
矢島・外１
高崎市鶴見町10-1
測量・設計・調査業務
北関東営業所
差点詳細設計、函渠詳細設
委託計、各種地質調査解析

平成25年度 単独公共土木 町道3-170号線
舗装新設工事

平成25年度 単独公共土木 町道14号外1線歩道設置工事

大佐貫

大佐貫

㈲明石工業

㈲司建設

延長:124.6m
明和町新里856-3 表層工:540.2㎡
視線誘導標:1本

明和町中谷100

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

延長:118.2m
自由勾配側溝:101.8m
土留型自由勾配側溝:57.9m
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ:53.3m
透水性舗装:100.4㎡

変

更理

由

17,745,000 H25.12.11～H26.3.21
消費税増税による変更及び関係機関との調整による工期変更

18,252,000 H25.12.11～H27.1.30

1,732,500 H26.1.27～H26.3.14
視覚誘導標（反射材）を設置したため

1,774,500－

10,500,000 H25.10.24～H26.3.14
舗装面積が増えたため

10,825,500

－

都市計画課

平成25年度 単独公共土木 明和こども園駐車場整 田島地内
備（有）明石工業

邑楽郡明和町新里 明和こども園駐車場整備工
856-3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=120m2

境界杭工：杭5本
伐採工：高木3本
仮設工：土のう8袋、敷鉄板
平成25年度 単独公共126㎡
邑楽郡明和町新里
土木 谷田川廃河川敷整備 南大島地内 （有）明石工業
盛土工：埋立て1,300m3
856-3
工事
掘削工：谷田川廃河川敷内
積立運搬300m3
給食センター地先積込運搬
1,000m3
平成２５年度 単独公
共 明和工業団地(西・委託大輪地内東)地区 治水協議資料作成業務委託

群馬県前橋市下小 概略図作成：一式
関東測量(株)出町3-3-7
流出量計算：一式

2,152,500

H25.6.24～H25.10.1 本工事においては、重力式擁壁の前面高と背面高を精査したところ、前面高が当初の計画高より上がり、塗装面積が－増加したため。

2,730,000

Ｈ25.12.9～Ｈ26.3.20

1,764,000

仮設工（敷鉄板）の取り止め及び掘削工（運搬土整型）の追加をしたため。

2,646,000－

1,680,000 Ｈ25.12.17～Ｈ26.3.14 本委託において、関係部局と協議した
2,173,500－

結果、県河川課より追加資料の提出依頼があり、資料作成が必要になったため。

学校教育課
契約の相手方
種 別工

事

名

工事場所

工
商号又は名称事概

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

住所

平成２４年度繰越事業
建築工事一式学校施設環境改善交建築
新里 地内 荒井建設（株） 明和町大佐貫６８７ 電気設備工事一式
付金 明和町立明和中
給排水衛生設備工事一式
学校トイレ改修工事

変更理

由

37,800,000 H25.6.24～H25.9.17 北校舎ピット内の配管が腐食し配管接続が困難であるため、配管修繕の工程を追加したため。
38,356,500－