資料－３
2021.4.5 第 44 回環境安全委員会

2020 年度設備保全実施項目と長期保全計画に基づく 2021 年設備保全予定項目
１．2021 年度 東京 PCB 処理事業所 長期保全計画（１）長期保全計画の策定について
東京 PCB 処理事業所では、2014 年 6 月に変更された「ポリ塩化ビフェニール廃棄物処理基本計画」に基づき、処理設備の経年劣化に対応するため、中長期的な設備保全計画(以下、「長期保全計画」という)を策定し、この計画に沿って設備や部品等の更新・補修を実施することにより、処理施設の安定操業に努めている。
操業を円滑かつ確実なものとしていくために、所内各設備のこれまでの点検・補修実績を基に長期保全計画を策定し、効率的・合理的に保全を進めていく必要がある。このため設備ごとの課題を考慮し、定期点検・更新・補修の実施内容等を踏まえて、図-1 のとおりＰＤＣＡサイクルとして毎年見直しを図るものとする。

図－１ 長期保全計画のＰＤＣＡサイクル（２）長期保全計画の見直し内容
各設備の更新・補修等の時期については、他業種での一般的な知見に加え、これまでの当事業所での劣化・保全等の実績と、製造中止及び部品供給中止となる機器を踏まえて今回見直した。
見直した長期保全計画を参考資料に示す。
主な見直し内容は以下のとおりである。なお、2021 年度の対応箇所を赤字で示す。
１）解体分別設備
2019 年度はコンデンサー解体設備については今後もフル稼働が継続する計画であるためメーカーによる 2018 年度定期点検結果の推奨項目及び部品供給できなくなる機器について部品更新を実施するよう見直した。
2020 年度は、ハンドリング装置ワイヤ、液中切断装置 2 台の主軸（Ｃ軸）ユニット、ＩＴＶ機器等の更新及び素子供給装置の駆動部品、ホッパーロードセル等の部品交換を実施した。
2021 年度は、ハンドリング装置昇降駆動部品交換、液中切断装置 2 台の主軸（Ｃ軸）上部軸受け交換、３次元測定器部品交換を実施する。
1

２）破砕機2018 年度鉄心コイル破砕機、コンデンサー素子破砕機の主軸ユニットなどの主要機器更新は実施済で、2020 年度は、破砕機チェーンを摩耗により、また底部塞ぎ用板取付ボルト等を劣化により交換を実施した。
2021 年度は、素子分別装置 No.4 搬送コンベア電動機についてメーカー推奨もあり、検討の結果交換する。
３）予備洗浄装置
2019 年度は、No.1 洗浄槽給油装置のロータリーアクチュエータの前年度の異常により給油できなくなり更新を実施したので、水平展開として、No.2 洗浄槽給油装置のロータリーアクチュエータの更新を実施した。
2020 年度は、素子供給コンベアのチェーン断検知部品を摩耗により交換を実施する。
真空ポンプについては、2018 年度の定期点検結果に異常が無く、2019 年度は、2 台のうち1 台について、分解点検整備を実施し、2020 年度は、残る１台について分解点検整備を実施した。
2021 年度は、真空ポンプ１台について、メーカー推奨もあり、検討の結果分解点検整備を実施する。
４）洗浄設備2019 年度に脱水装置自動弁にシートリークが見つかったため脱水装置ラインの自動弁 8 台の交換を実施した。
2020 年度は、自動弁 3 台、手動弁 7 台について弁本体、他部品交換を実施した。
蒸留精製装置ＩＰＡNo.1 製品塔蒸気ドレン配管の取合いフランジから共通配管の下流部で閉塞が発生したので該当箇所の配管整備を実施した。
2021 年度は、No.1/2 脱水装置廻り自動弁 8 台と蒸留共用制御盤タッチパネル１枚を交換する。
５）加熱設備
№1 加熱炉、№2 加熱炉のドライ真空ポンプは現状問題ないため異常の兆候が発生した場合交換(新規予備 2 台有り)する状態監視保全を継続する。
2020 年度は、No.1、2 加熱設備及び No.3 加熱設備の真空度を上げるためのメカニカルブースタポンプの劣化部品交換を実施した。また No.1 加熱記録計が通信機能不具合により更新、No.3 加熱内部ブロアのケーシング部品を腐食により交換を実施した。
2021 年度は、No3 加熱設備一次凝縮器 No.1 チラーユニット圧縮機をメーカー推奨もあり検討の結果更新する。
６）水熱分解設備
従来どおり、反応器は底部・管台・熱交換器出口連絡管について減肉計測を実施し、腐食減肉あれば肉盛補修を行う。処理液熱交換器・給水熱交換器についても、肉厚計測とピグ洗浄およびデスケラーによる清掃を行う。また、2020 年度には混合管の肉厚計測を実施し、No.2反応器の混合管が減肉していたため更新した。

2加えて、2020 年 10 月 10 日に発生した No.1 水熱分解設備補助反応管以降の蒸気漏洩トラブルを受け、2021 年度には、反応器及び連絡管管台からの引出配管のうち、上記の漏れ箇所と類似の材質、使用温度である箇所、及び二重管冷却器の非冷却部について腐食減肉の調査を追加実施し、規定以上の減肉箇所は交換あるいは肉盛補修を行う。
2020 年度は、2019 年度の点検結果により、酸素設備は、気蓄器ネック弁、圧力伝送器を更新を実施し、さらに自動弁及び手動弁の自動弁 7 台、手動弁 7 台を点検整備、自動弁 9 台の更新を実施した。
2021 年度は、自動弁及び手動弁の自動弁 14 台、手動弁 19 台を点検整備、自動弁 1 台の更新を実施する。
７）排気処理設備
有機溶剤処理装置では、2016 年度より定期点検で点検を継続実施し、2020 年度交換実施した。2020 年度には、No.1～3 吸着塔の微小クラックが経年劣化により発生していることが判明し、溶接肉盛り補修を実施した。
2021 年度は、有機溶剤処理装置の吸着塔並びに同様の装置である NS 吸着槽の点検を水平展開で追加実施する。
８）窒素設備窒素ＰＳＡ空気除湿機は、冷媒ガスフロン R22 及び既設空気除湿機の主要部品である圧縮機が使用不可となることより、2020 年に新機種に更新を実施した。
９）計装設備
2021 年度は、水熱分解設備のＤＣＳ制御部品の一部について更新を実施する。
排水中和設備制御用及び軟水装置制御用のシーケンサー本体は、2020 年度に新型コロナウ
イルス緊急事態宣言によりメーカーが来所できず、2021 年度に延期して更新する。

２．2020 年度設備保全実施項目と 2021 年度設備保全予定項目
2020 年度の主な設備保全実施項目と 2021 年度設備予定項目を別紙１に示す。

（１）2020 年度の主な設備保全実施項目
2020 年度に実施した主な設備保全の項目と内容は、表 1 の通りである。
解体分別設備のハンドリング装置のワイヤ、液中切断装置主軸（Ｃ軸）ユニット、ＩＴＶ機器の更新、洗浄設備蒸留精製装置のＩＰＡ製品塔蒸気ドレン配管更新、排気処理設備有機溶剤処理の微小クラックの溶接補修等を実施した。

3

表 1 2020 年度の主な設備保全の実施項目
設 備 名

実施時期

設 備 保 全 の 内 容① 解体分別設備

2020 年5 月～6 月コンデンサー解体設備は、2019 年度の点検結果でメーカーより翌年度更新及び整備の推奨があったハンドリング装置ワイヤ、液中切断装置主軸（Ｃ軸）ユニット、ＩＴＶ機器の更新及びホッパーロードセル等の部品交換を実施した。素子供給装置の駆動部品の交換は、新型コロナウイルス緊急事態宣言の影響で当該メーカー技術者が来所できなかったため、実施できず、交換部品を確保して必要に応じて自営保全により交換を行った。

② 水熱分解設備

反応器の底部管台、熱交換器出口連絡管の検査及び補修を実施した。
2020 年
2019 年度の点検結果より水熱分解設備において劣化の進行して5 月～6 月
いる自動弁 7 台、手動弁 7 台の分解点検整備及び自動弁９台の更新を実施した。
10 月 10 日の No.1 水熱分解設備補助反応管以降の蒸気漏洩トラ2020 年 10 月 ブルを受け、当該トラブルが発生した No.1 系統反応器出口以降の～高温・高圧部の点検（UT、RT、FS）を行い、摩耗減肉が発見され2021 年 3 月た箇所の配管交換、腐食減肉が発見された箇所の他系統（No.2、3）での類似箇所点検と補修を実施した。

③ 洗浄設備2020 年5 月～6 月④ 排気処理設備

2020 年 9 月⑤ 窒素設備2020 年5 月～6 月⑥ 計装設備2020 年5 月～6 月蒸留精製装置ＩＰＡ製品塔蒸気ドレン配管でスケール等が滞留するため、該当箇所から下流配管の更新を実施した。
脱水設備は、バルブ類の作動が不調であった自動弁 3 台、手動弁 7 台の部品交換を実施した。
有機溶剤処理装置の吸着塔の補修
有機溶剤処理装置はメーカーにより 2019 年 12 月に吸着塔の点検・検査を行った結果、No.1～3 の各吸着塔にそれぞれ 21、20、
15 か所の微小クラックが発生しているのが確認された。運転温度の約 120℃の当該機器に対して、耐熱性（250℃）及びシール性に優れているフッ素樹脂粘着テープ（含有ガラスクロス基材、高耐熱シリコーン系粘着剤）にてメーカーによる応急補修を実施した。
今後、日常点検では、万一に備え吸着塔の下部全面へシート受けを作り、にじみ等に対して監視強化を行っていく。新型コロナウ
イルスの影響で溶接可能な施工会社の確保ができた定検後の９月に、各吸着塔の微小クラック 56 か所全ての溶接補修を実施した。
2018 年度のメーカー推奨により、既設冷媒ガス R-22 は、製造中止となり、空気除湿器の主要付属機器である圧縮機が、使用不可となる。このため、2020 年度新機種の空気除湿器に更新した。
生産中止で部品入手できなくなることによるメーカー推奨があり、排水中和設備用及び軟水装置制御用シーケンサーを更新予定であった。しかしながら、全停電工事の日程の間に当該メーカー技術者が新型コロナウイルス緊急事態宣言の影響で来所できなかったため、操業への影響を考慮し、次年度定期点検での実施とする。

4（２）2021 年度の主な設備保全予定項目
2021 年度に実施する主な設備保全項目と内容は表 2 のとおりである。
解体分別設備は、三次元測定器部品交換、No.1/2 液中切断槽主軸（C 軸）上部軸受け交換、ハンドリング装置昇降駆動スプロケット交換を実施する。排気処理設備では、送風機の減速機（Ｃ号機）のオーバーホールを行う。計装設備では、供給中止となるＤＣＳ制御部品の一部を更新することと排水中和設備制御用と軟水装置制御用シーケンサーを更新する。
表 2 2021 年度の主な設備保全の実施予定項目
設 備 名

実施時期

① 解体分別設備

2021 年5 月～6 月② 水熱分解設備

2021 年5 月～6 月

③ 排気処理設備④ 冷却塔設備⑤ 排水設備⑥ 計装制御2021 年5 月～6 月2021 年5 月～6 月設 備 保 全 の 内 容
コンデンサー解体設備は、2020 年度の点検結果でメーカー推奨があったコンデンサー三次元測定器部品交換、No.1/2 液中切断装置主軸（Ｃ軸）上部軸受交換、ハンドリング装置昇降駆動スプロケット交換について実施する。
通常実施している反応器の底部管台、熱交換器出口連絡管の検査に加えて 10 月 10 日発生した No.1 水熱分解設備補助反応管ドレン管の蒸気漏洩トラブルを受けて反応器及び連絡管管台からの引き出し管のうち類似箇所、二重管冷却器の非冷却部について腐食減肉の調査を追加する。
また、2021 年度は、自動弁 14 台、手動弁 19 台の分解点検整備及び自動弁 1 台の更新を実施する。
有機溶剤処理装置の吸着塔の微小クラック発生対応及び同様設備の水平展開としてＮＳ吸着槽の点検を追加実施する。
冷却塔は３系列のうち１系列ずつ送風機の減速機のオーバーホールを実施してきており、継続してＣ号機について実施する。

2021 年5 月～6 月ダイオキシン対策管理の一貫として 2019 年度より毎年度、用役排水活性炭ろ過機、液処理活性炭ろ過機、水熱分解活性炭吸着塔各２基の活性炭の交換及び汚水受槽、ドレンピットの清掃を実施する。

2021 年5 月～6 月2021 年度は、水熱分解設備のＤＣＳ制御部品の一部について更新を実施する。
排水中和設備制御用及び軟水装置制御用のシーケンサー本体
は、2020 年度に新型コロナウイルス緊急事態宣言によりメーカーが来所できず、2021 年度に延期して更新する。

5設

表３

設備保全予定項目詳細（2021 年度）

器

保備

機

全内

容備

考

解体分別設備

コンデンサ
ー解体設備

3 次元測定器

部品交換する。

液中切断装置No.1/2 液中切断装置 C 軸上部軸受を交換する。

破砕機

破砕機全般

ハンドリング装
置

昇降駆動スプロケットを摩耗により交換する。

素子分別装置No.4 搬送コンベアモーターを交換 メーカー推奨項目
する。

自動弁他

自動弁８台と蒸留共用制御盤タッチパネル１枚を交換する。

メーカー推奨項目

2020 年度ワイヤ交換

洗浄設備

脱水装置

加熱設備

No.3 加熱炉 一次凝縮器チラーユニット

No.1 チラーユニット圧縮機を更新 耐用年数超過する。

水熱分解設備第一種圧力容器

底部鏡板及びノズル部の腐食調査 2013 年以降問題が発と、状態に応じ適切な補修をする。 生反応器

メーカー推奨項目

年 2 回点検機器

混合管

UT 肉厚測定を実施し、必要があれ 2020 年度 No.2 系はば更新する。
更新実施済

気液分離槽

内部隔壁の点検・補修をする。

2018 年、2020 年度補修実施

二重管冷却器

非冷却部ベンド管の腐食について調査する。

2020 年 10 月のトラブルに伴う内部点検により腐食確認

排気処理設備配管類

補助反応管ドレン管等

補助反応管ドレン管、および類似の材質・温度環境の配管の腐食について調査する。

ポンプ

日機装高圧ポンプ

日機装製高圧ポンプ類は、安定操業の為例年通り点検・整備を行う。
(従来三菱パワー社所掌で行っていたスラリー高圧ポンプも含む)

弁

自動弁・手動弁

有機溶剤処
理装置

有機溶剤処理装置吸着塔

予防保全として 2020 年度点検結
果よりメーカー推奨があった自動弁 14 台、手動弁 19 台の分解点検整備を行う。また、シートリークなどが発生している自動弁 1 台交換を行う。
有機溶剤処理装置の吸着塔の点検を追加実施する。

2020 年 10 月ピンホール発生箇所及び類似箇所について実施する。

ＮＳ吸着槽についても同様の点検を追加実施する。

分析計測設
備

換気設備

給排気ファン

給排気ダクトダンパー、キャンバ 安定操業の為必須
ス、ファン 72 台、モーター等の点検を行う。

ＯＬＭ設備

5,6 号機ＰＣＢオンラインモニタリング設
備 5,6 号機のメーカー交換推奨部品を交換する。

6

プラント用
冷却水
排水
窒素

冷却塔送風機Ｃ号機減速機のオーバーホールを実施する。

排水設備

用役排水／液処
理排水活性炭ろ過装置等

計装設備

計装制御

ＤＣＳ

用役排水活性炭ろ過器、液処理排 ダイオキシン管理と水活性炭ろ過器、水熱分解活性炭 して毎年実施する。
吸着塔各 2 基の活性炭交換及び汚水受槽、ドレンピットの清掃を実施する。
2021 年度は、水熱分解設備のＤＣＳ制御部品の一部について更新を実施する。
排水中和設備制御用及び軟水装置制御用のシーケンサー本体
は、2020 年度に新型コロナウイ
ルス緊急事態宣言によりメーカーが来所できず、2021 年度に延期して更新する。

建築物

建屋

屋根・外壁

建屋屋上、外壁、建具の防水性能確保を主とした老朽化対応補修を実施する。

暴風雨時の雨水侵入が所内各所で認められる。

電気

特高・高圧受変電設備

特高・高圧受変電設備

特高・高圧受変電設備の主要部品を更新する。

特高設備の電装品更新は隔年で実施する。

全般

キャンドモーター

キャンドモーター

トランス解体設備から水熱分解設備まで全般的に使用されているキャンドモーター等につき、10 台分を整備する。

空気7３系列のうち１系列ずつオーバーホールを実施する。2020 年
度はＡ号機減速機の交換を実施した。