別紙様式第３号

平成２７年度 公共工事等一覧表（変更）
契約の相手方
種別

工事

名

工事場所

工
商号又は名称事

概総務課
当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

住所

変

更理

由

地盤調査を実施した結果、地盤改良

明和消防団第３分団第２建築 班詰所 敷地造成及び 矢島 地内
新築工事

19,980,000 H27.8.10～H27.11.30 の工事が必要になったため、当初造
荒井建設㈱明和町大佐貫687

建築工事 一式
敷地造成（502㎡）

一式
19,504,800成工事で予定していた擁壁工事のかわりに地盤改良工事に実施すること
H27.8.10～H28.2.15 にしたことにより、２つの工事費に差額が発生したことによる減額変更

健康づくり課
平成２７年度介護保険制度改正に伴う介護保険委託
明和町役場
システム改修対応業務
委託

株式会社両毛システムズ

桐生市広沢町３丁 平成27年度介護保険制度改正
目４０２５番地対応

1,674,000 Ｈ27.7.1～Ｈ28.3.31
2,214,000-

特定入所者介護（予防）サービス費における非課税年金勘案業務が追加になったため

環境水道課
明和町公共下水道事業
土木 枝線管渠築造工事（2714-4工区）

明和町公共下水道事業
土木 枝線管渠築造工事（2715-17工区･その1）

明和町公共下水道事業
土木 枝線管渠築造工事（2715-10工区･その1）

明和町公共下水道事業
土木 枝線管渠築造工事（2715-10工区・その２）

田島地内(有)明石工業 明和町新里856-3

開削工法
VUφ 150㎜ L=108.2m

6,696,000 H27. 6.22～H27.10. 5
施工延長が約３ｍ伸びたことによる増額変更

6,804,000

矢島地内

矢島地内

矢島地内

H27. 6.22～H27.9.10

推進工法φ 200 小口径低耐
荷力推進泥土圧一工程式
路線延長L=34.0m
推進延長L=32.0m11,772,000 H27. 6.22～H27. 9. 30

推進工法φ 200 小口径低耐荷力推進泥土圧一工程式
荒井建設(株) 明和町大佐貫687
路線延長L=89.30m
推進距離L=85.37m

21,060,000 H27. 6.22～H27.10. 5(有)司建設荒井建設(株)明和町中谷１００推進工法φ 200VP 小口径低耐荷力推進泥土圧一工程式
路線延長L=26.0m
明和町大佐貫687 推進延長L=24.0m
開削工法φ 150VU
路線延長L=57.5m
管渠延長L=55.7m

施工延長が約２ｍ伸びたことによる増額変更

12,160,800-

交通誘導員が必要なくなったことによる減額変更

20,401,200 H27. 6.22～H27. 9.10

17,820,000

H27.10.13～H28.2.10推進工法の変更による増額

19,310,400

H27.10.13～H28.2.25

契約の相手方
種別工事名

明和町公共下水道事業
土木 枝線管渠築造工事（２７－１５－１７工区･その２）

工事場所

矢島地内

明和町公共下水道事業
土木 枝線管渠築造工事（２７－１４－７工区・その２）

田島地内

明和町公共下水道事業
土木 枝線管渠築造工事（２７－１５－１７工区･その４）

矢島地内

明和町公共下水道事業
土木 枝線管渠築造工事（２７－１５－３工区）

矢島地内

工
商号又は名称住所(有)司建設明和町中谷１００事

概開削工法φ 150VU
路線延長L=64.3m
管渠延長L=62.8m

開削工法φ 150VU
路線延長L=93.3m(有)明石工業 明和町新里856-3 管渠延長L=91.2m
路線延長L=90.0m
管渠延長L=88.5m
推進工法φ 200VP 小口径低耐荷力推進泥土圧一工程式(有)司建設 明和町中谷１００ 路線延長L=55.0m
推進延長L=53.25m(有)司建設明和町中谷１００

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

推進工法φ 200VP 小口径低耐荷力推進圧入二工程式
路線延長L=24.0m
推進延長L=22.25m
開削工法φ 150VU
路線延長L=74.0m
管渠延長L=72.8m

変6,912,000

H27.10.13～H28.1.20

6,523,200-

11,070,000

H27.11.4～H28.2.5

更理由

施工延長を短くしたことによる減額

公共桝が防護蓋から標準蓋に変更となったことによる減額

10,983,600

H27.11.4～H28.2.25

14,472,000

H27.11.4～H28.2.5

16,156,800-

14,364,000

H28.2.2～H28.3.10

取付管推進工及び公共桝が増工したことによる増額

施工延長が長くなったことによる増額

14,720,400

H28.2.2～H28.3.25

経済建設課町道２－２４９号線
土木
防護柵設置工事

町道２－３２２号外２線
土木
溝蓋設置工事土木

南大橋
橋梁補修工事

梅原地内

新里・外１地内

南大島地内

㈲司建設

㈲明石工業

荒井建設㈱

明和町中谷100

5,508,000

H27. 6. 5～H27. 7.31

5,292,000-1,944,000

H27. 6. 5～H27. 8.14

ガードレール設置L=432.6m

溝蓋 ３１３枚
明和町新里856-3
グレーチング ２１枚
橋梁補修工 単純Ｈ桁鋼橋
W=7.0m、L=30.7m
橋梁塗装塗替工：A=506.4m2
防護柵取替工：L=64.1m
伸縮装置取替工：L=12.0m
明和町大佐貫687 舗装補修工
路面切削：A=179.5m2
橋面防水：A=179.5m2
車道舗装：A=179.5m2
橋台ひび割れ補修工：一式
交通誘導警備員：33人日

水路管理用出入り口を設けたことにより施工延長が短くなったことによる減額変更

溝蓋の切断加工が必要になったことによる増額変更

1,987,200-

32,184,000

H27.10.22～H28.3.17
湿式塗膜剥離の結果、一部、剥離できなかった箇所があり、２回目の湿式塗膜剥離が必要になったことによる増額変更。

34,668,000-契約の相手方
種別

工

事

名

工事場所

工
商号又は名称町道１－１２１号外２線
測量 農道整備工事
測量・設計業務委託

町道3-391号線整備に伴
土木 う町道3-377号線道路改
良工事

土木

造園

町道3-391号線
道路改良工事町道66号線外8線
街路樹維持管理工事

町道2-262号線
土木
道路改良工事

斗合田地内

大佐貫地内

大佐貫地内

大輪・外2地内

中谷地内

事

概

住所

群馬県土地改良事業団体連 前橋市箱田町350 延長：460m
合会

荒井建設㈱

荒井建設㈱

熊倉造園土木(株)㈲明石工業

延長：86.6m
L型擁壁工：68.4m
落蓋式側溝：64.4m
自由勾配型管渠側溝：45.3m
明和町大佐貫687 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ：35.5m
路床置換：441.8m3
下層・上層路盤：883.6㎡
表層：939.8㎡
延長：79.4m
L型擁壁工：143.4m
GBX側溝：94.4m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝：117.1m
路床置換：590.8m3
明和町大佐貫687 (車)下層・上層路盤：836.1㎡(歩)路盤・ﾌｨﾙﾀｰ層：403.6㎡
境界ﾌﾞﾛｯｸ：100.4m
植栽ﾌﾞﾛｯｸ：98.5m
取り付け舗装：296.0㎡

館林市近藤町
2899-14

管理延長：3,014.1m
巡回【月1回】：12回
防除【年3回】高木：1,011本 中木：459本 寄植：3,466.5m2
施肥【年2回】高木：632本 中木：306本 寄植：2,311.0m2剪定【年1回】高木・中木：1式 寄
植：1,155.5m2
伐採（中谷・矢島地内）：一式
防草シート（町道60号線、水路）：一式
交通誘導員：6人日

延長：101.3m
ボックスカルバート：5.0m
自由勾配側溝：62.8m
明和町新里856-3 現場打水路：0.8m
集水桝：２箇所

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

変

更理

由

当初、３路線計画していたが、本計画

5,194,800

H27.10.7～H28.1.29 から１路線外したことによる減額変4,125,600

更。これに伴い、関係機関及び地元調整に不測の日数を要したことによH27.10.7～H28.3.11 る工期延期。

17,064,000

H28.1.7～H28.3.30
国道１２２号バイパスへのアクセス道路として通行を確保するため、上層路盤工及び表層工を追加施工したことによる増額変更。

17,712,000-30,618,000

H28.2.22～H28.3.30

32,940,000

H28.2.22～H28.5.31

3,672,000

H27.4.22～H28.3.31

置換厚の変更及び取り付け部のアスファルト舗装の追加による増額変更。
用地交渉に不測の日数を要したことにより、工事発注の遅延による工期延期。

伐採、防草シート設置追加による増額変更

4,428,000-

4,698,000

H27.9.18～H28.1.29
給排水管設置工・水替工等追加による増額変更。

5,022,000-

都市計画課
契約の相手方
種別

工

事

名

工事場所

工
商号又は名称土木

平成２６年度 補助公共川俣駅周辺地域整備事
業 町道２－２７４号線
道路改良工事

平成２７年度 補助公共川俣駅周辺地域整備事
電気
業東口駅前広場電気設
備工事

新里・外１地内

中谷地内

平成２７年度 単独公共
造園 ふるさとの広場・外1箇所 新里・外２地内
植栽維持管理業務委託㈲明石工業事概住所
延長:101.7m 幅員:10.5m(車道:7.5m 歩道:3.0m)
置換:419.9m3 ボックスカルバー
ト:5.0m
自由勾配側溝(横断用):6.0m 自由
勾配側溝:94.9m
Ｌ型街渠:65.9m 街渠桝:5箇所 集
明和町新里856-3
水桝:2箇所上層路盤:676.0m2 表層:794.8m2
透水性舗装:107.47m2 歩道乗入部舗装:46.9m2
外側線:238.3m
交通誘導員:70人日分電盤：１基ハンドホール：１箇所
館林市美園町２３ ケーブル配管：１０．６m
児島電気工事㈲－１２
埋設標識シート：２．０m㈲君島造園

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

【ふるさとの広場Ａゾーン（新里・南大島・田島地内）】
高中木：185本 低木：471.8m2
生垣：271.0m
芝生：1,845.0m2 花壇：3.0m2【ふるさとの広場Ｂゾーン（新里・南大島・田島地内）】
高中木：134本 低木：441.5m2
生垣：193.1m
芝生：203.0m2 花壇：12.0m2 グ
邑楽郡千代田町大 ラウンド：10,066.0m2
字新福寺４４５－１ 【ふるさとの広場Ｃゾーン（新里・南大島・田島地内）】
高中木：332本 低木：1,516.5m2
生垣：339.0m
芝生：4,400.0m2 花壇：8.6m2
グラウンド：10,066.0m2【役場（新里地内）】
高中木：183本 低木：928.1m2
生垣：33.6m 芝生：3,260.0m2【清掃】
外堀：320.0m せせらぎ：50.0m

変更理由

14,580,000 H27.3.24～H27.7.31
・上水道管理者による布設替え工
事の実施に伴う工期の延長・残土運搬距離の減少。
14,083,200 H27.3.24～H27.10.161,825,200

H27.7.3～H27.9.30

1,900,800-

・橋上駅舎及び自由通路等の電気供給のための東電線接続端子サイズの変更に伴う、分電盤サイズの変更。

7,344,000 H27.4.22～H28.3.31
・伐採工の数量の増加
・補植工の数量の変更
・抜根工の追加
・落ち葉・枝片付け業務の追加
・業務回数の変更

7,570,800-

契約の相手方
種別

工事

名

工事場所

工
商号又は名称

平成２７年度 単独公共
造園 大輪公園・外３箇所 植栽維持管理業務委託

大輪・外２地内

平成２７年度 単独公共上江黒・外３地
造園 桜並木路・外２箇所 植内
栽維持管理業務委託

平成２７年度 単独公共川俣駅周辺地域整備事
土木
中谷地内
業 西口公共交通待機
所予定地造成工事

平成２７年度 川俣駅橋
物品
上駅舎及び自由通路完
役務
成式典設営業務委託

中谷・外１地内

多田造園

㈱中島園芸

荒井建設㈱㈱亜聖事概住所【大輪公園（大輪地内）】
高中木：67本 低木：293.5m2 生
垣：186.2m
芝生：2,864.0m2 花壇：0.8m2
グラウンド：4,550.0m2【やじま公園（矢島地内）】
高中木：12本 低木：79.5m2 生
垣：56.5m
明和町上江黒994 芝生：780.0m2 グラウンド：
1,251.0m2【明和第三工業団地公園予定地（大輪地内）】
芝生：2,914.9m2 除草：
7,799.0m2【グリーンバンク予定地（入ヶ谷地内）】
除草：478.7m2【桜並木路（田島・南大島・上江黒・千津井地内）】
高中木：320本 低木：485.2m2【桜中央公園（南大島地内）】
高中木：28本 低木：148.0m2
芝生：432.0m2 グラウンド：1,153.0m2
館林市青柳町379【スズカケ公園（上江黒地内）】
高中木：65本 低木：287.0m2 生垣：79.8m
芝生：1,067.0m2 花壇：20.3m2
グラウンド：1,135.0m2
生垣支柱補修:29.0m
除草：924.6m2
処分：360.0㎏
不陸整正:924.6m2
明和町大佐貫687 上層路盤:924.6m2
表層:50.5m2
立入防止柵:102.9m
案内状関係：一式
受付：一式
式典会場関係：一式
館林市本町四丁目 テープカット関係：一式
くす玉関係：一式
13番13号
会場周辺関係：一式
記念品：一式
諸経費関係：一式

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

変

更理由

4,104,000 H27.4.22～H28.3.31
・除草回数の変更
・グリーンバンク予定地占用に伴う業務の追加
3,466,800-

2,052,000 H27.4.22～H28.3.31
・伐採工の数量の増加
・生垣支柱補修業務の追加
・抜根工の増加・補植工の減少
2,095,200-

2,862,000 H27.9.17～H27.10.30
・詳細測量による数量の減少

2,818,800-

1,587,600 H27.11.20～H28.1.29
・記念品関係の数量の減少

1,285,200-

契約の相手方
種別

工

事

名

工事場所

工
商号又は名称

平成２７年度 単独公共土木 谷田川廃河川敷整備工 南大島地内
事

平成２７年度 単独公共川俣駅周辺地域整備事
測量
中谷地内
業 町道２－５００号線
測量・設計業務委託

平成２７年度 単独公共
土木 ふるさとの広場Aゾーン 南大島地内
駐輪場改修工事

㈲明石工業

事

概

住所
給食センター地先積込運搬：
555.6m3
盛土・押土：829.8m3
暗渠配管:13.0m
明和町新里856-3 境界杭：8本
雑木伐採・処分・運搬：１式
廃棄プラスチック処分・運搬:1式

4級水準測量:0.3㎞
現地測量:1式
館林市広内町１番 路線測量:0.22㎞㈲島崎測量設計
１号
用地測量:7,100～12,100m2㈲明石工業

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

【ふるさと産業文化館東側駐輪場】
駐輪場新設：１棟（本体：アルミ製駐輪場、屋根材：熱線吸収ポリカーボネート板、参考：LIXILサイクルポートAS-C型
基本 単体５７型+連棟用２８型；同等品以上）
既存駐輪場撤去・処分：１棟（寸法：L約1900㎜、W約9800㎜、H約2100㎜）
明和町新里856-3 【ふるさと産業文化館西側駐輪場】
駐輪場新設：２棟（本体：アルミ製駐輪場、屋根材：熱線吸収ポリカーボネート板、参考：LIXILサイクルポートAS-C型
基本 単体５７型；同等品以上）
Ｍ合掌接続部材取付:1式
既存駐輪場撤去･処分：２棟（１棟当たり寸法：L約1800㎜、W約4700㎜、H約2100㎜）

変更理由

1,922,400 H27.12.17～H28.3.18
・工事着手前の現地調査による施工量等の増減

1,965,600-

5,400,000 H27.10.14～H28.3.18
・道路詳細設計の減少

2,354,400 H27.10.14～H28.3.25

1,998,000 H27.10.13～H27.11.30

・Ｍ合掌接続部材の取付の追加

2,030,400-