別紙様式第３号

平成３０年度 公共工事等一覧表（変更）
契約の相手方
種 別工

事

名

工事場所

工
商号又は名称

平成３０年度ふれあい明和町千津井
土木 センタースズカケ駐車地内場整備事業【第１期】(有)司建設事

概

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

住所
駐車面積：Ａ＝941.9㎡
上層路盤：Ａ＝941.9㎡
明和町中谷１００番
表層：Ａ＝80.0㎡
地
構造物取壊し：Ｖ＝1.3ｍ3
フェンス：Ｌ＝34.4ｍ

変2,646,000 Ｈ30.5.10～Ｈ30.7.31

3,024,000 （変更なし）

23,760,000 Ｈ30.5.23～Ｈ31.131
平成29年度繰越事業
明和町須賀地土木 ふれあいセンターポプ
内
ラ駐車場整備工事

荒井建設(株)明和町大佐貫687 駐車面積：Ａ＝1470㎡（北番地側）、Ａ＝369㎡（西側）25,451,280 （変更なし）

平成30年度 農地耕作
条件改善事業 明和６土木
矢島地内地区農道整備工事第１工区㈲明石工業

平成30年度 農地耕作
条件改善事業 明和６土木
矢島地内
地区農道整備工事第２工区

荒井建設㈱平成30年度 川俣駅東
委託 口開発事業等土地評 新里 他２
価業務

港共同鑑定㈱群馬支所

平成30年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事(30-15-5工区・その１)㈲司建設

平成30年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事(30-15-2工区・その１)㈲明石工業

群馬県邑楽郡明和 農道Ｌ=４０８ｍ
町新里856-3
用排水路Ｌ=５４３．７ｍ

群馬県邑楽郡明和 農道Ｌ=５１１ｍ
町大佐貫687
用水路Ｌ=５３０．８ｍ

館林市本町
１－２－４５

土地評価業務 標準地
土地評価業務 各地

群馬県邑楽郡明和 推進工法 VPφ200
町中谷100番地 路線延長 L=47.30ｍ
推進工法 VPφ200
群馬県邑楽郡明和 路線延長 L=38.60ｍ
町新里856-3開削工法 PRPφ150
路線延長 L=31.00

22,572,000
22,172,400
28,080,000
28,058,400

H30.11.6～H31.3.15

更理

夜間利用者安全確保のための外灯追加、駐車マス及び出入口等の位置確定に伴う看板の追加など、利用者の安全確保と利便性向上のための調整を図ったことにより増額。
ネットフェンスからプライバシー確保のための擁壁（現場打ち）及び目隠しフェンスへの変更、夜間利用者安全確保のための外灯追加、駐車マス及び出入口等の位置確定に伴う看板の追加、西部学童保育所の屋外備品収納用物置の追加など、利用者の安全確保と利便性向上、近隣住民との意向調整を図ったことにより増額。
材料変更によるもの

H30.11.6～H31.3.25
H30.11.6～H31.3.15

材料変更によるもの

H30.11.6～H31.3.25

1,296,108当初予定していた土地評価業務 標準
地の画地及び各画地の数量の変更が生じたため

1,325,592
14,796,000 H30.7.5～H30.9.25

公共桝が増設に伴う増額

16,081,200〃

16,956,000 H30.10.4～H31.1.25
公共桝が減設に伴う減額

15,130,800

由〃平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事(30-15-9工区)㈲司建設

平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管土木
田島・外１地内
渠築造工事(30-14-1工区)

荒井建設㈱平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事(30-15-4工区)㈲司建設

平成30年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
南大島地内
渠築造工事(30-10-1工区)

荒井建設㈱開削工法 PRPφ150
群馬県邑楽郡明和 路線延長 L=66.00ｍ
町中谷100番地 開削工法 VUφ150
路線延長 L=47.30ｍ
群馬県邑楽郡明和 開削工法 PRPφ150
町大佐貫687
路線延長 L=215.60ｍ

群馬県邑楽郡明和 開削工法 PRPφ150
町中谷100番地 路線延長 L=109.20ｍ

群馬県邑楽郡明和 開削工法 VUφ150
町大佐貫687
路線延長 L=31.15ｍ

管渠実施設計平成30年度 明和町公開削工法 VUφ150
共下水道事業 枝線管 大佐貫・外１地
群馬県前橋市新前
土木
都市開発設計㈱1,028.8m
渠実施設計業務委託 内橋町14番地の26推進工法 VPφ200(30-16工区)
343.5m
打合せ：１業務 作業計画：
19.64k㎡ 現地調査：19.64k㎡ 数値図化：19.64k㎡ 数
値編集：19.64k㎡ 補則編
集：19.64k㎡ 数値地形図
データファイル作成：19.64k
平成30年度 単独公共㎡ 地形図作成（地図情報群馬県高崎市栄町
委託 都市計画基本図作成 明和町 全域(株)パスコ
レベル10000,25000）：
14番５号
業務委託
19.64k㎡ 計画準備：19.64k㎡ 資料収集:１式 市街化
区域入力：２箇所 都市計
画道路：４本 都市計画用途地区：８箇所 構造化点
検：１式 データセットアッ
プ：１式
平成30年度 単独公共
路線測量：0.62km（仮称）矢島･大輪線
三陽技術コンサ 前橋市天川大島町
測量
矢島地内
用地測量：25,000～[矢島工区] 測量業務
ルタンツ㈱三丁目8番地の355,200m2
委託
平成30年度 社会資本
道路詳細設計：0.62km
整備総合交付金
建設コ
平面交差点詳細設計：1箇（仮称）矢島･大輪線
三陽技術コンサ 前橋市天川大島町
ンサル
矢島地内
所
[矢島工区]ルタンツ㈱三丁目8番地の3タント
用地測量：40,000～
道路詳細設計業務委
47,000m2
託

9,180,000 H30.10.23～H31.1.30マンホールの材料変更に伴う減額

7,711,200 H30.10.23～H31.3.8
17,064,000 H30.11.6～H31.2.25
公共桝及び舗装復旧が増設に伴う増額

18,057,600〃

9,396,000 H30.11.20～H31.2.25
公共桝が増設に伴う増額

10,054,800〃

2,376,000 H30.11.20～H31.2.25
公共桝が増設に伴う増額

2,516,400 H30.11.20～H31.3.15
16,848,000 H30.7.10～H31.2.25
18,608,400〃

計画汚水量算定及び汚水管渠計画の実施に伴う増額

7,560,000 H30.7.19～H31.1.31

作業量の増加に伴う増額

7,776,000 H30.7.19～H31.3.15

3,996,000 H30.4.23～H30.10.31
4,881,600 H30.4.23～H31.3.29

測量範囲の増加による増額及び関係機関との調整の長期化による工期延長

8,424,000 H30.6.1～H30.12.14
測量範囲の増加による増額及び関係機関との調整の長期化による工期延長

10,400,400 H30.6.1～H31.3.29

平成30年度 単独公共建設コ（仮称）矢島･大輪線
ンサル矢島地内[矢島工区]
タント
地質調査委託CBR試験：1式
三陽技術コンサ 前橋市天川大島町 配合設計：1式ルタンツ㈱三丁目8番地の3 スウェーデン式サウンディン
グ試験：1式建設コ 平成30年度 単独公共
ンサル 町道2-267号線
中谷地内
タント 測量設計業務委託

4級基準点測量：4点
現地測量：1式㈲島崎測量設 館林市広内町1番1 路線測量：0.17km
計号
用地測量：4,453.0～
11,154.0m2
道路詳細設計：0.17km

建設コ 平成30年度 単独公共下江黒・外1地
ンサル 町道1-140号線
内
タント 測量設計業務委託

4級基準点測量：4点
3級水準測量：0.2km
現地測量：1式
晃和測量設計 館林市赤土町857路線測量：0.2km㈱
2
用地測量：10,636.0～
24,553.0m2
道路詳細設計：0.2km

建設コ 平成30年度 単独公共
ンサル 町道2-284号線
新里地内
タント 測量設計業務委託

建設コ 平成30年度 単独公共
ンサル 町道2-292号線
新里地内
タント 測量設計業務委託

建設コ 平成30年度 単独公共
ンサル 町道2-294号線
新里地内
タント 測量設計業務委託

建設コ 平成30年度 単独公共
ンサル 町道1-292号外1線
上江黒地内
タント 測量設計業務委託

4級基準点測量：5点
3級水準測量：0.5km
現地測量：1式
晃和測量設計 館林市赤土町857路線測量：0.28km㈱
2
用地測量：4,615.0～
19,930.0m2
道路詳細設計：0.28km㈱GIS関東群馬支店

4級基準点測量：5点
3級水準測量：0.4km
現地測量：1式
館林市上三林町
路線測量：0.28km
1652番地2
用地測量：9,808.0～
20,227.0m2
道路詳細設計：0.28km

4級基準点測量：3点
現地測量：1式
東毛測量設計 館林市西高根町20 路線測量：0.13km㈱
番地の6
用地測量：2,278.0～
6,852.0m2
道路詳細設計：0.13km㈱GIS関東群馬支店

4級基準点測量：4点
現地測量：1式
館林市上三林町 路線測量：0.15km
1652番地2
用地測量：7,312.0～
10,825.0m2
道路詳細設計：0.15km

1,944,000 Ｈ30.6.26～Ｈ30.10.31
1,684,800〃

試料採取場所の変更による諸手続き費用の減による減額

4,860,000 H30.6.25～H30.11.30
道路線形及び道路幅員の検討の長期化による工期延長〃

H30.6.25～H31.9.30

4,320,000 H30.5.9～H30.9.28
公図と現地での不整合が発見されたことによる工期延長〃

H30.5.9～H30.10.31

7,992,000 H30.7.6～H30.11.30
道路線形及び道路幅員の検討の長期化による工期延長〃H30.7.6～H31.9.30

9,072,000 H30.7.9～H30.12.21
設計内容の変更による減額及び道路線形検討の長期化による工期延長

6,588,000 H30.7.9～H31.3.22

3,564,000 H30.7.11～H30.12.21
用地交渉の長期化による工期延長〃

H30.7.11～H31.9.30

7,668,000 H30.12.20～H31.3.29
未相続土地の所有者及び相続人調査の長期化による工期延長

建設コ 平成30年度 単独公共
ンサル 町道1-292号外1線
上江黒地内
タント 測量設計業務委託

建設コ 平成30年度 単独公共
ンサル 町道2-289号線
中谷･外1地内
タント 測量設計業務委託㈱GIS関東群馬支店

4級基準点測量：4点
3級水準測量：0.75km
現地測量：1式
路線測量：0.2km
晃和測量設計 館林市赤土町857用地測量：921.13～㈱
210,808.63m2
道路詳細設計：0.2km
平面交差点詳細設計：1箇所

平成30年度 単独公共建設コ
町道63号線
ンサル
大輪地内
物件補償調査業務委
タント
託

㈱高崎測量

平成30年度 単独公共
町道18号線
土木
川俣地内
側溝整備工事（分割3号）㈲司建設

平成30年度 社会資本
整備総合交付金
土木
新里地内
町道2-505号線
道路改良工事
平成30年度 社会資本
整備総合交付金
土木
千津井地内
町道1-251号線
道路改良工事
平成30年度 単独公共土木 町道3-130号線
矢島地内
道路改良工事
平成30年度 単独公共
土木 間々下橋 外
大輪地内
橋梁等補修工事
平成30年度 単独公共土木 町道1-343号線
南大島地内
道路改良工事
平成30年度 単独公共土木 町道2-393号線
梅原地内
道路改良工事

4級基準点測量：4点
現地測量：1式
館林市上三林町 路線測量：0.15km
1652番地2
用地測量：7,312.0～
10,825.0m2
道路詳細設計：0.15km

荒井建設㈱

㈲明石工業

荒井建設㈱

荒井建設㈱

㈲明石工業

㈲司建設

未相続土地の所有者及び相続人調査の長期化による工期延長〃

H30.12.20～H31.6.28

8,424,000 H30.11.2～H31.3.29
道路線形の検討の長期化による工期延長〃

H30.11.2～H31.9.30

非木造建物：9棟
高崎市日高町580 機械設備：2事業所
番地
付帯工作物：1箇所
動産調査：1事業所

4,968,000 H30.10.26～H31.2.28

延長：34.0m
明和町中谷100番
自由勾配側溝：34.0m
地集水桝：1箇所

3,564,000 H30.6.21～H30.8.31

延長：42.1m
自由勾配側溝：49.6m
明和町大佐貫687
車道舗装：274.2m2
舗装補修：46.3m2

15,660,000 H30.6.1～H30.10.31

延長：130.7m
側溝工：123.5m
明和町新里856-3
舗装工：622.7m2
給水管布設替え：1式

13,500,000 H30.10.23～H31.3.22

延長：100.0m
側溝工：102.3m
明和町大佐貫687
上層路盤工：410.7m2
宅内配水管等移設：1式5,832,000 H30.10.23～H31.3.15

伸縮装置交換：27.7m
橋面防水工：143.7m2
明和町大佐貫687
橋面舗装工：143.7m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ：1,420.0m2

30,780,000 H30.11.6～H31.3.25

延長：68.1m
側溝工：113.9m
明和町新里856-3
上層路盤工：302.3m2
給水管布設替え：1式

8,640,000 H30.10.23～H31.2.28

延長：59.8m
明和町中谷100番 側溝工：59.3m
地集水桝：1箇所
下層・上層路盤工：290.7m2

5,940,000 H30.10.23～H31.2.28

調査物件の増加による増額

5,151,600〃

工種の追加による増額

3,790,800

16,632,000

13,942,800

〃

〃

〃

安全確保のための交通誘導員の増員
及び本現場周辺道路の舗装補修工事の実施による増額

給水管布設替え工事を実施したことによる増額

工種の追加による増額

6,933,600〃〃

H30.11.6～H31.6.28

9,914,400 H30.10.23～H31.3.29

5,346,000 H30.10.23～H31.3.22

橋梁補修工事に係る専門業者の手配の長期化による工期延長

給水管布設替え工事の実施に伴う増額及び工期延長集水桝の減による減額及び給水管布設替え工事の発生に伴う工期延長

平成30年度 単独公共土木 町道3-399号線
矢島地内
道路改良工事

平成30年度 単独公共土木 町道1-140号線
下江黒地内
道路改良工事

荒井建設㈱

㈲明石工業

平成30年度 単独公共土木 町道52号線
斗合田地内
舗装新設工事㈲明石工業

平成30年度 単独公共舗装 町道57号線
上江黒地内
舗装補修工事荒井建設㈱延長：187.1m
自由勾配側溝：123.4m
明和町大佐貫687 U型側溝：143.2m
集水桝：9箇所
上層路盤工：927.8m2

1,652,400 H30.4.23～H30.6.8

延長：381.2m
明和町大佐貫687 路面切削：2,532.6m2
舗装工：2,532.6m2

25,920,000 H30.12.18～H31.3.29

延長：25.66m
伸縮装置交換：11.6m
明和町大佐貫687 橋面防水工：145.0m2
舗装工：177.2m2
防護柵：52.6m

延長：230.0m
群馬県土地改用地測量：1.7ha
前橋市古市町二丁
良事業団体連路線測量：0.23km
目6番地4
合会
農道詳細設計：0.23km
CBR調査：2か所

技研コンサル(株)平成30年度 明和東部
建設コ
工業団地及び明和矢 下江黒 外地
ンサル
島地区造成事業 公図 内
タント
連続図作成業務委託

晃和測量設計(株)〃延長：116.9m
不陸整正：381.7m2
明和町新里856-3
舗装工：381.7m2
外側線：251.4m

平成30年度 小規模農建設コ 村整備事業
ンサル 町道2-368号線
梅原地内
タント 農道整備工事
測量・設計業務委託

建設コ 平成30年度 明和大輪
ンサル 東工業団地造成事業 大輪 地内
タント 確定測量業務委託

26,082,000

16,632,000 H31.2.1～H31.3.29

荒井建設㈱

㈱日装

工種の追加による増額延長：201.5m
自由勾配側溝：198.3m
明和町新里856-3
集水桝：4箇所
上層路盤工：780.8m2

平成30年度 社会資本
整備総合交付金
土木
大輪地内
一号橋
橋梁補修工事

平成30年度 単独公共土木 町道14号外1線
中谷･外1地内
区画線補修工事25,704,000 H30.10.23～H31.3.22

グリーンベルト：612.0m
大泉町富士三丁目
外側線：858.0m
4番1号
路面標示：2か所
前橋市下小出町
一丁目15番地3

境界復元測量3.6km
確定測量図作成142,100m2
申請手続業務1式

館林市赤土町857-2

公図連続図作成
568,000m2

建設コ 平成30年度 明和東部
前橋市下小出町
ンサル 工業団地造成事業 物 下江黒 外地内技研コンサル(株)一丁目15番地3
タント 件補償調査業務委託

建物等 10件
附帯工作物 17件
立竹木 3,800m2
動産 5件〃H31.2.1～H31.6.28

移転対象物件の対応の長期化による工期延長

工種の追加による増額

1,879,200

26,503,200〃〃

安全確保のための交通誘導員の増員による増額

16,416,000 H30.8.2～H31.1.31
防護柵の規格の変更及び交通誘導員の減による減額

15,260,400〃

5,184,000 H30.7.17～H31.2.28
CBR調査の追加実施に伴う増額及び工期延長

5,378,400 H30.7.17～H31.3.28
2,592,000 H30.8.22～H30.10.26
施工延長の減による減額

2,494,800〃

3,510,000 H30.7.12～H30.11.30
申請手続業務追加による増額

4,201,200 H30.7.12～H30.12.28
1,620,000 H30.10.23～H30.12.28
事業区域の変更による増額

1,792,800 H30.10.23～H31.2.12
9,936,000 H30.12.13～H31.3.29
交渉に必要となる物件増加による増額

11,610,000 H30.12.13～H31.3.29