令和5年度進行管理・評価シート
広川町歴史的風致維持向上計画（平成28年10月3日認定）（最終変更 令和6年3月15日）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１－１）
1 計画の推進体制

・・・・・・・・・・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
1 良好な景観の形成に関する施策と連携・・・・・・・・・・・・・・・・・

2③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
1 広村堤防歴史広場整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 熊野古道（熊野参詣道紀伊路）整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 耐久社調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 歴史的町並み調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 歴史的風致形成建造物修理修景事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 重要文化財濱口家住宅整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 伝統行事調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 歴史まちづくり団体支援事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 町並み散策拠点駐車場整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 周遊性向上検討・案内板設置事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 「稲むらの火」関連事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
12 観光周遊ルート整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
13 文化遺産観光拠点充実事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・

3
45
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
1 文化財の防災に関する取り組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・

16⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
1 謎解き！伝説のミステリー 他

・・・・・・・・・・・・・・・・・

17

・・・・・・・・・・・・・・・・・

18

・・・・・・・・・・・・・・・・・

19

・・・・・・・・・・・・・・・・・

20⑥その他（効果等）（様式１－６）
1 濱口梧陵国際賞受賞者ら
稲むらの火の館を訪問
2 地域の魅力・歴史的建造物を『Pokémon Go』で再発見！
□法定協議会等におけるコメントシート（様式２）

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画の推進体制

本計画の推進体制については、教育委員会社会教育班を計画推進の事務局とし、歴史まちづくり法第11条に計画に記載 基づく広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会において計画推進や計画変更、円滑な事業の実施に向けしている内容 た相談を行い、広川町文化財保護審議委員会の協力や和歌山県などの関係部局との調整を図り事業を展開する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で関係機関の連携のもと、作業部会等において都度各事業の進捗について共有を行いながら、計画の推進を図った。法定協議会である「広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会」を令和６年２月２７日に開催し、計画の軽微な変更、進行管理・評価について意見聴取を行った。また、広川町文化財保護審議委員会は令和５年６月９日に開催し、歴史まちづくり事業について説明を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

歴史まちづくり計画の事業推進に向け、町内組織の情報共有と、目的の共有を図ることが必用であり、連携を強化していく。
状況を示す写真や資料等

広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会名簿計画の推進体制1

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度項目

令和５年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

良好な景観の形成に関する施策との連携

計画に記載 広川町の優れた景観を維持し後世に継承するため、景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景観計している内容 画の策定を検討する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
歴史的景観を生かしたまちづくり推進に向けて、歴史的景観都市協議会、近畿地方都市美協議会に加盟した。
優れた景観を維持し後世に継承するため、景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景観計画策定に向けた検討を進めるため、歴史的景観都市協議会総会、近畿地方都市美協議会主催のセミナーや協議会研修に参加した。
本町においても、主に地域住民向けに歴史まちづくり・景観セミナーを実施した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

近畿地方都市美協議会

歴史的景観都市協議会総会

歴史まちづくり・景観セミナー（令和６年２月１７日）

2

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手広村堤防歴史広場整備事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

広村堤防の本質的価値を明らかにし、望ましい保存・活用の方針を定めるため保存活用計画書を策定する。

計画に記載している内容 その計画方針に基づき、広村堤防に隣接した私有地を購入し、広場整備を行い史跡の周辺環境の向上を図る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で保存活用計画策定に向けて、令和５年９月２２日から１０月７日までパブリックコメントを実施し、第４回史跡広村堤防保存活用計画策定委員会を令和６年１月２３日に開催し、令和６年２月２１日に文化庁調査官と保存活用計画について協議を行った。今後、文化庁へ保存活用計画の認定申請を行う。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
保存活用計画を策定し、その計画方針に基づき今後広場整備を実施する
状況を示す写真や資料等

史跡広村堤防保存活用計画策定委員会の様子

文化庁調査官と協議の様子

史跡広村堤防保存活用計画策定委員会名簿3

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

熊野古道（熊野参詣道紀伊路）整備事業
支援事業名 町単独事業

計画に記載 熊野古道鹿ヶ瀬峠史跡本体の整備に向けた発掘調査を行い、保存活用計画書を策定する。策定された史跡
している内容 の保存・活用方針に基づき整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で現地調査を行った際に見受けられた木柵の朽ちた箇所について、修繕工事を行うとともに、今後の保存活用計画について検討を行った。また、豪雨災害により熊野古道紀伊路に土砂が堆積し、車両通行止めになっていた箇所について、土砂撤去作業を行うなど、道の整備を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

木柵の修繕前と修繕後の様子

災害発生時と土砂撤去後の様

4

進捗評価シート
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

耐久社調査事業
事業期間 令和３年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 県指定史跡耐久社を調査し、文化財価値を確認するとともに、今後の濱口梧陵顕彰施設として保存活用方針している内容 を定める。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で濱口梧陵顕彰施設として適切な保存と活用を行うため、湯浅広川消防組合による防火対象物立入調査と消火訓練を行った。耐久社の防火対策について再確認、図面等の資料を整理し、今後の活用方針を検討した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
耐久社消火訓練、消防設備点検の様子

耐久社平面図5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

歴史的町並み調査事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

広地区の市街地には、中世に行われた町割に近世から近代にかけて建築された建造物が良好な状態で佇

計画に記載している内容 む。町並み把握調査が行われていないため、所在調査や建築時期等の調査を行い、歴史的風致形成建造物への指定を推進する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で町並み保存のために重要な歴史的建造物について、和歌山県建築士会のヘリテージマネージャーに委託し、実測調査を行った。今後は国登録文化財への登録申請を目指しており、他の候補物件についても調査を行う。昨年度実測調査を行った﨑山家住宅について、追加調査を行い、国登録文化財登録に向けた意見具申を行った。国登録文化財の登録を進めることにより、地域住民の町並み保存に対する意識向上とともに、重要な歴史的建造物の保護につなげる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

良好な町並みを保存するために重要な歴史的建造物は、引き続き国登録文化財への登録や歴史的風致形成建造物への指定を進める。
状況を示す写真や資料等

調査物件（﨑山家住宅主屋）

調査物件（久徳家住宅）

6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況項目
歴史的風致形成建造物修理修景事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 和歌山県文化財保護費補助金
計画に記載 歴史的風致形成建造物については、その活用とあわせて修理・修景を行う。事業にあたっては、建物調査を行している内容 い、伝統的様式の復元を基本とした基礎調査を踏まえ、それぞれの建物の特色に即した修理・修景を行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和５年３月広八幡神社舞殿の床下に蟻道を確認、蹴込み板が蟻害により一部破損している状況について調査、修理を進めた。また、令和５年６月２６日令和５年度文化財保護費補助金の交付決定を受けた。
今後も歴史的風致形成建造物を適切に修理・修景を行い、歴史的・文化的価値が損なわないよう努める。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
他の歴史的風致形成建造物についても、修理・修景の必要部分の洗い出しを行う。
状況を示す写真や資料等

修理箇所と施工の様子

修理後の様子7

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

重要文化財濱口家住宅整備事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

濱口家住宅は、近世から明治に至る屋敷構えが一体で残り、地域を代表する商家の発展過程を示すものとし計画に記載している内容 て重要な意義を有している建物である。大規模な住宅で複雑な屋根構成となっているため、雨漏りや経年により建物の傷みが進んでいる。整備の基本方針を策定し修理を実施する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で濱口家住宅の今後の活用のため、所有者や関係機関と協議を重ねた。また、国の重要文化財である濱口家住宅の価値を町民の方に再認識して貰うため、町広報誌に特集記事を掲載した。
今後の改修に向け、和歌山県文化財センターに委託し、事業計画策定に向けた基本設計業務を行い、適切な保存と活用方法について協議を重ねた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
広報ひろがわ１２月号

濱口家住宅配置図8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和５年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

伝統行事調査事業
事業期間 平成28年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 町内に多数残されている伝統行事等は各地域で継承されるにとどまっていることから、町全体の住民の共有している内容 財産としての認識を広めるため、詳細調査・記録作成に取り組む。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で新型コロナウイルスの影響で、令和元年度以来調査を見送っていたが、今年度、殿「毛知明神社」の祭礼調査を行い、記録を作成した。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
今後、調査結果を広報誌に掲載するなど、町全体の住民共有財産としての認識を広めるための取り組みが必要である。
状況を示す写真や資料等

祭壇の様子

祭礼の様子

餅まきの様子ちりめんじゃこと米の振舞の様子

9進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史まちづくり団体支援事業
事業期間 昭和56年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業
計画に記載している内容 広川町の歴史文化遺産の保存・活用に係る文化財保護・まちづくり団体を支援する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で住民と行政の協同による町全体で文化財を支えていく体制を構築するため、「広川町古典芸能保存会」「広村堤防保存会」「広川町日本遺産ガイドの会」に補助金を支出した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
広川町日本遺産ガイドの会「梧陵語り部ジュニアクラブ」活動の様子

古典芸能保存会「しっぱら踊り」活動の様子

広村堤防保存会清掃活動の様子

10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

町並み散策拠点駐車場整備事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 良好な市街地環境の保全整備のために、広地区に残る伝統的な町並みや「稲むらの火」関連史跡の広村堤している内容 防などを巡る散策拠点となる駐車場を整備する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で駐車場整備のため入札を行い、３月に駐車場が完成した。駐車場を整備することで、広地区に残る伝統的な町並みや「稲むらの火」関連史跡の広村堤防などを巡る散策拠点となるよう目指している。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

駐車場図面

施工中の写真完成後の写真11

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

周遊性向上検討・案内板設置事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

重点区域や熊野古道の周遊性を向上させるためのサイン計画やガイドラインを検討し、計画書を策定するとと計画に記載 もに文化財等の説明板、周遊観光や町並み探訪等に資する誘導標識などを整備する。案内看板設置にあしている内容 たっては、訪日外国人旅行者を呼び込み、外国人向けの受け入れ環境の充実を図るために、多言語の案内看板等を整備する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で町指定文化財の説明看板を3基新調し、地元住民や観光客の文化財に対する理解が深まり、地域への愛着と歴史的環境を大切にする心の醸成につながることが期待できる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

町指定文化財説明看板（光明寺 木造薬師如来立像及び日光・月光立像）

町指定文化財説明看板（養源寺 左：養源寺書院 右：公家風俗屏風）12

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

「稲むらの火」関連事業
事業期間 平成２7年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業「稲むらの火」に関する啓発事業や濱口梧陵の顕彰事業を実施する。令和２年（２０２０）濱口梧陵生誕２００

計画に記載
している内容 年、令和７年（２０２５）「世界津波の日（World Tsunami Awareness Day）」制定１０周年など節目の年には、講演会やシンポジウム等を実施する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和５年１０月７日、第２回和歌山県人会世界大会が開催された際、稲むらの火の館を１６０名余りの海外の県人会の方々が訪れ、防災や広川町の歴史について学んだ。また、令和５年１０月２１日新型コロナウイルス感染拡大防止のため、縮小開催されていた「稲むらの火祭り」が、４年ぶりに町外や県外の方も含めて盛大に開催された。さらに、令和５年１１月５日に第１２１回「津波祭」を開催し、土盛や式典を行い、同日に津波避難訓練を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等「第２回和歌山県人会世界大会」の様子（令和５年１０月７日） 「稲むらの火祭り」の様子（令和５年１０月２１日）「津浪祭」式典の様子（令和５年１１月５日）

津波避難訓練の様子（令和５年１１月５日）

13

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光周遊ルート整備事業
事業期間 平成２９年度～令和５年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業）

計画に記載
している内容 「稲むらの火」関連文化遺産や町並みをめぐる歩行環境を整備し、散策ルートの魅力向上を図る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で町道名島・上中野線において工事が完了。歩行者が安全に散策できるよう側溝蓋掛け拡幅等により、歩行環境整備が完了した。広川町において、維持向上すべき歴史的風致である廣八幡宮周辺の歩行環境が改善され、周遊性が高まることで来訪者の往来が活発になる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

名島・上中野線整備後写真

ルート整備平面図（名島・上中野線）

14

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化遺産観光拠点充実事業
事業期間 平成２９年度～令和５年度
支援事業名 空き家対策総合支援事業

稲むらの火の館、広村堤防、稲むらの火区域を巡る長時間滞在型の観光を推し進めるため、重点区域内に位計画に記載している内容 置し、日本遺産の構成文化財、国の登録文化財であり歴史的風致形成建造物でもある旧戸田家住宅を宿泊・飲食施設として整備する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「百世の安堵を感じるオーベルジュ」をコンセプトに掲げ、旧戸田家住宅を宿泊・飲食施設として整備を行った。基本設計業
務、近隣説明会を経て、整備工事が完了し、開業に向けた準備を行っている。また、町内外へ本事業を周知するため、広報活動を行い、誘客に努めている。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
読売新聞2023年（令和５年）１０月24日掲載記事

施工中の様子

広報ひろがわ２月号

完成後の様子15

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財防災に関する取り組み

計画に記載 防災訓練お毎年文化財防火デーにあわせ、重要文化財広八幡神社や法蔵寺において地元消防団と所有者、している内容 教育委員会が連携しており、今後も継続して行う定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和６年１月２１日に重要文化財広八幡神社と法蔵寺において消火訓練・防災訓練を行い、防犯体制の強化について注意喚起した。自衛消防隊と所有者、企画政策課が連携して実施することにより、防災意識の向上が図れた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
廣八幡宮防災訓練の様子（令和６年１月２１日）

法蔵寺防災訓練の様子（令和６年１月２１日）

16

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル

年月日

謎解き！伝説のミステリー

評価対象年度
令和5年度
掲載紙等

令和5年7月18日

テレビ朝日

国指定重要文化財 濱口家住宅

令和5年12月

広報ひろがわ12月号

第17回梧陵まつり

令和5年12月

広報ひろがわ12月号

旧戸田家住宅が生まれ変わります

令和6年2月

広報ひろがわ2月号

県文化財 新たに５件 旧栖原家住宅や「安政聞録」など

令和5年5月8日

読売新聞

文化財改修 誘客つなげる

令和5年10月24日

読売新聞

廣八幡宮秋祭り 田楽舞やお渡りも復活

令和5年10月5日

有田タイムス

稲むらの火祭り 梧陵翁の活躍を再現

令和5年10月26日

有田タイムス

第121回津浪祭 広村堤防は町を守る史跡

令和5年11月9日

有田タイムス

避難の炎つづく

令和5年11月1日

和歌山特報

11月5日は「世界津波の日」

令和5年11月1日 和歌山特報
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

文化財改修に関する記事、稲むらの火関連の記事、津浪祭などが新聞に掲載され、町内外へのアピールとともに歴史まちづくりや広川町に対する関心が高まった。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等
第17回梧陵祭り（広報ひろがわ）

廣八幡宮秋祭り 田楽舞やお渡りも復活（有田タイムス）

避難の炎つづく（和歌山特報）

17進捗評価シート（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度

令和５年度

項目
濱口梧陵国際賞受賞者ら稲むらの火の館を訪問
計画に記載
している内容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付「濱口梧陵国際賞」の受賞者が稲むらの火の館を訪問した。広川町の防災文化を国内だけでなく国外にも発信することができ、観光振興などを通じた広川町の活性化が図られた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

濱口梧陵国際賞受賞者ら稲むらの火の館を訪問（有田タイムス）18

進捗評価シート（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度

令和５年度

項目
地域の魅力・歴史的建造物を『Pokémon Go』で再発見！
計画に記載している内容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付
広川町は、新たな切り口で歴史・文化に親しむ機会を提供するため、国土交通省と『Pokémon Go』を運営するNianticが連携しポケストップを通じて、歴史的建造物を紹介する取組に参画した。広川町の歴史的建造物など１７ヵ所が新たにポケストップとなり、本町の歴史まちづくりについて、幅広い世代に発信することができ、地域の活性化が図られた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等
和歌山特報

国土交通省プレスリリース

19法定協議会等におけるコメント（様式２）

評価対象年度

令和５年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：令和5年度歴史的風致維持向上計画推進協議会
会議等の開催日時：令和6年2月27日（コメントの概要）○歴史まちづくり支援事業について、ガイドの会は語り部ジュニアに育成等、古典芸能保存会は令和5年度のしっぱら踊りの活動、広村堤防保存会は清掃等で町の補助金を活用している。
こういった活動を推進していくことは大事なことなので、町として今後も指導してほしい。
○文化遺産観光拠点充実事業について、旧戸田家住宅改修工事中の時点から広報活動を行っていると思うが、施設完成時の広報、見学会の開催等もあればよいと思う。
○良好な景観形成に関する施策との連携について、景観セミナーの開催など、住民に向けた機運醸成の試みを行っているのは良いと思う。今後も良好な景観形成に向けた政策を進めてほしい。

（今後の対応方針）○旧戸田家住宅の完成後の広報について、運営事業者と広川町ともに行う予定。また、見学会について、地元の人が利用する場もあるので、住民向け見学会を予定している。今後も周辺古民家について、面的に事業を展開し、地域全体の活性化を目指す。
○２期計画の策定に向けて、日本遺産関連事業を含め、日本遺産ブランドを活かした歴史まちづくりを推進し、各事業についても関係各課と連携しながら進めていく。

20