別紙様式第３号

令和元年度 公共工事等一覧表（変更）
契約の相手方
種別

工

事

名工事場所

工
商号又は名称

令和元年度農地耕作
土木 条件改善事業 明和６ 矢島地内
地区農道整備工事
令和元年度 単独公共舗装 町道1-157号線 舗装 下江黒地内
新設工事
令和元年度 単独公共土木 町道1-292号外2線 道 上江黒地内
路改良工事
令和元年度 農地耕作
条件改善事業 明和８
土木
梅原地内
地区【梅原】 農道整備工事
令和元年度 農地耕作
条件改善事業 明和９
土木
大輪地内
地区【大輪】 農道整備工事
平成30年度繰越事業
社会資本整備総合交
土木 付金 町道3-404号線 入ヶ谷地内
道路改良工事（分割1号）
令和元年度 社会資本
整備総合交付金 町道土木
入ヶ谷地内
3-403号線 道路改良工事
令和元年度 単独公共斗合田・下江黒
土木 町道1-140号線 舗装
地内新設工事
令和元年度 単独公共舗装 町道63号外3線 舗装 大輪地内
補修工事

荒井建設㈱

㈲明石工業

荒井建設㈱

荒井建設㈱

㈲司建設

㈲明石工業

荒井建設㈱

概

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

住所
延長：819.4m
舗装工：3,685m3
明和町大佐貫６８７
舗装附帯工：1,886.7m

変11,880,000

R1.10.15～R2.3.16

12,694,000

R1.10.15～R2.2.14

4,266,000

R1.5.31～R1.9.30

5,140,800―

22,000,000

R1.8.30～R2.2.21

22,055,000

R1.8.30～R2.3.27

27,060,000

R1.10.29～R2.3.13

29,502,000

R1.10.29～R2.5.29

14,520,000

R1.10.29～R2.3.13

16,456,000

R1.10.29～R2.5.29

22,550,000

R1.11.18～R2.3.27

21,923,000―

24,090,000

R1.12.24～R2.3.27

延長：208.9m 幅員：4.5m
明和町新里856番 表層工：957.0㎡
地3
外側線：424.0m
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ：8.5t 集水桝：1基

明和町南大島島田設備工業㈲1454-1㈲明石工業

事

延長:244.0m 幅員：4.0m
落蓋式側溝:280.1m
置換:514.6m3
表層:1,040.5㎡

延長：246.0ｍ
明和町新里856番 U字溝：209.8ｍ
地3
置換：728.0ｍ３
表層：808.0㎡
延長：214.2m 幅員：4.5m
明和町大佐貫687 Ｕ字溝：197.4m
番地
置換：628.0m3
表層：689.2㎡
延長：177.0m
明和町大佐貫687 置換：1,518.7m3
番地
下層：1,518.7㎡
上層：1,403.2㎡
延長：160.0m
明和町中谷100番 置換：1,372.8m3
地
下層：1,372.8m2
上層：1,372.8m2
延長：203.0ｍ
明和町新里856番 不陸整正：797.8m2
地3
表層工：798.8m2
外側線：414.0m
切削：969.3㎡
明和町大佐貫687 表層：737.5㎡
番地
半たわみ性舗装：231.8㎡
外側線：218.1m

更理

由アスファルト舗装面積及び区画線の増による現場周辺の舗装補修等を本工事に併せて施工したため交通誘導員の増員及び本路線沿線の新築工事との工程調整のためアスファルト舗装の一部増工して施工したため。

アスファルト舗装の一部増工して施工したため。

残土処理が現場近くで出来たため。

―

R1.12.24～R2.9.30
3,080,000

R1.12.24～R2.3.19

4,224,000―

12,744,000R1.7.1～R1.9.30

10,638,000―

入ヶ谷南工業団地造成工事との工程調整のため。

工種を追加したため。

短時間で交通規制が解除できる工法の採用による交通誘導員の減及び補修面積が減ったため。

令和元年度 社会資本
土木 整備総合交付金 沼新 大輪地内
田橋 橋梁補修工事

橋面防水工：75.6㎡
明和町大佐貫687 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工：75.6㎡
荒井建設㈱番地
伸縮継手設置工：6.0ｍ
防護柵補修工：一式
延長：75.0ｍ 置換：673.9ｍ
平成30年度繰越事業
３【車社会資本整備総合交
館林市花山町道】下層：629.3㎡ 上層：
小曽根建設(株)付金 町道3-405号外1 入ヶ谷地内
2709番地629.3㎡【歩道】
線 道路改良工事（分ﾌｨﾙﾀｰ層：210.0㎡ 路盤：割1号）
210.0㎡
延長：120ｍ 置換：1044.0ｍ
平成30年度繰越事業
３【車社会資本整備総合交
邑楽町大字赤堀 道】下層：967.7㎡ 上層：(株)徳川組
付金 町道3-405号外1 矢島・外1地内
1111番地967.7㎡【歩道】
線 道路改良工事（分ﾌｨﾙﾀｰ層：630.8㎡ 路盤：割2号）
630.8㎡
延長：140ｍ 置換：1223.3ｍ
平成30年度繰越事業
３【車
社会資本整備総合交
明和町中谷100番 道】下層：1103.3㎡ 上層：(有)司建設
付金 町道3-405号外1 矢島・外1地内
地
1103.3㎡【歩道】
線 道路改良工事（分ﾌｨﾙﾀｰ層：624.3㎡ 路盤：割3号）
624.3㎡【町道1-343号線（南大島）】
表層：372.6㎡ 外側線：142.0m【町道2-393号線（梅原）】令和元年度 単独公共
表層：299.6㎡ 外側線：
明和町中谷100番
梅原・外３地内(有)司建設町道2-393号外2線138.0m
地
舗装新設工事【町道2-324号線(田島)】表層：609.0㎡ 外側線：242.0m
溝蓋設置：3か所（田島・中谷）【町道3-399号線】
表層：933.8㎡
外側線：377.0ｍ ﾎﾟｽﾄｺｰ
令和元年度 単独公共
明和町大佐貫687 ﾝ：10本
矢島地内
荒井建設㈱
町道3-399号外1線番地【町道3-130号線】
舗装新設工事表層:402.0㎡
外側線：204.0ｍ
溝蓋設置：1か所(矢島)令和元年度 社会資本
土木 整備総合交付金 谷田 大輪地内
川大橋 橋梁補修工事

土木

土木

土木

土木

土木

荒井建設㈱

ひび割れ塗布工：3.6㎡
明和町大佐貫687 高欄支柱再設置工：6本 伸
番地
縮装置補修工：ｺﾝｸﾘｰﾄ工
0.02m3 シール工 1.0ｍ

3,300,000

R1.8.30～R1.12.27

2,585,000

R1.8.30～R2.3.13

7,040,000

R1.8.30～R1.12.27

7,359,000

R1.8.30～R2.3.13

19,690,000

R1.11.18～R2.3.27

同路線にて、別工事を行っており交通誘導員が既に配置されていた為、本工事での交通誘導員が不要となり減額となった。また資材の製作及び納品に想定外の日数を要したため、工期延長となった。
施工性を考慮した工法に変更したため増額となった。また資材の製作及び納品に想定外の日数を要したため、工期延長となった。
製品の変更と残土の運搬距離が短くなったため減額となった。

19,272,000―

44,550,000

R1.11.18～R2.3.27
工種を追加したため増額となった。

47,168,000―

39,380,000

R1.11.18～R2.3.27
道路計画高さの変更が生じ、製品が変更になったため。

43,318,000―

11,016,000R1.5.31～R1.9.30
交通誘導員の減と溝蓋設置において既存の溝蓋を再利用できたため左記のとおり減額となった。

9,504,000―

6,588,000

R1.5.31～R1.9.30
工種を追加したため増額となった。

7,171,200―

令和元年度 単独公共土木 町道57号外1線
南大島地内
舗装補修工事

令和元年度 単独公共土木 町道2-316号線
新里地内
舗装補修工事

令和元年度 単独公共土木 町道67号外1線
大輪地内
交差点改良工事

平成31年度 単独公共
町道60号外6線
土木
大輪・外1地内
街路樹維持管理業務
委託

令和元年度 単独公共
コンサ 明和町都市計画マス
明和町 全域
ル タープラン改定業務委
託

荒井建設㈱

㈲明石工業

荒井建設㈱

(有)君島造園

延長：409.07ｍ【車道】路面切削：2831.0㎡
明和町大佐貫687 基層・表層：2831.0㎡
番地【歩道】舗装版切断：25.1ｍ
舗装版破砕：57.2㎡ 表層
57.2㎡

27,500,000

R1.8.6～R1.10.31

28,127,000―

2,640,000

R2.2.10～R2.3.27

舗装版切断：116.9ｍ
舗装版破砕：474.0㎡
明和町新里856番 表層：474.0㎡
地3
外側線：140.0ｍ
パッチング：2.0ｔ
残土処理工：一式
延長：107.0m
自由勾配側溝：110.4m
置換：209.7m3
明和町大佐貫687 車道舗装：265.2m2 歩道舗
番地
装：225.3m2
歩車道境界ブロック：112.4m
路面切削：1,327.9m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ：1,577.9m2

千代田町新福寺
455-1

管理延長:3,268.0m 巡回【月1回】:12回
雑草抜取:5,830.5m2
防除【年3回】高木:753本 中
木:453本 寄植:2,082.0m2
施肥【年2回】高木:502本 中
木:290本 寄植:1,388.0m2
剪定【年1回】高木:251本 中
木:145本 寄植:694.0m2
防草シート工 560.0m2
交通誘導員:6人日

計画準備：1式
住民意向調査分析：1式
現状分析及び課題整理：1式
三陽技術コンサ 前橋市天川大島町
将来目標の設定：1式
ルタンツ（株） 三丁目８番地の３
都市全体構想の設定：1式
委員会等の運営補助：1式
打合せ協議：1式
旅費交通費：1式現場近くで轍が見られる箇所があり、早急に対応すべきと判断したため追加で補修行った。

工種を追加したため増額となった。
3,685,000―

27,170,000

R2.1.17～R2.3.27
土壌調査が必要な土地の工事のため、その調査に不測の日数を要したため。

―

R2.1.17～R2.7.31

4,582,400

H31.4.1～R2.3.31
立ち枯れを起こしている街路樹の伐採工を追加で委託したため、増額となった。

4,736,400―

2,530,000

R1.6.19～R2.3.19

1,892,000―

実施予定だった業務の一部 （見直し検討委員会、将来目標の設定、都市像全体構想の設定等）を見送ったため、減額となった。

【ふるさとの広場Ａゾーン（新里・南大島地内）】高中木：
182本 低木：471.8m2 生
垣：271.0m 芝生：
1,845.0m2 花壇：3.0m2 イ
ンターロッキング・その他：
242.0m2【ふるさとの広場Ｂゾーン（新里・南大島地内）】 高中木：
132本 低木：441.5m2 生
垣：193.1m 芝生：203.0m2
花壇：12.0m2 グラウンド：
10,066.0m2 インターロッキ
平成31年度 単独公共
ング・その他：890.0m2
ふるさとの広場・外１箇（株）東毛造園 千代田町大字福島
土木
新里・外２ 地内
【ふるさとの広場Ｃゾーン（新所 植栽維持管理業務
土木
６４２番地
里・南大島・田島地内）】 高委託
中木：320本 低木：
1,516.5m2 生垣：339.0m
芝生：4,400.0m2 花壇：
8.6m2 インターロッキング・
その他：3,084.0m2【清掃】 外堀：320.0m せせらぎ：50.0m【役場（新里・南大島地内）】
高中木：180本 低木：
928.1m2 生垣：33.6m 芝
生：3,260.0m2 インターロッ
キング・その他：950.0m2 空
地：454.0m2

平成31年度 単独公共
大輪公園・外１箇所
土木
大輪 地内
植栽維持管理業務委
託(有)キムケン【大輪公園（大輪地内）】
高中木：56本 低木：
293.5m2 生垣：186.2m
芝生：2,864.0m2 花壇：
0.8m2 グラウンド：
明和町下江黒２１６ 4,550.0m2 インターロッキン
番地
グ・その他：1,420.0m2 空
地：788.5m2【明和第三工業団地公園予定地（大輪地内）】 芝生：
2,914.9m2 除草：
8,537.5m2

令和元年度 単独公共㈱アイ・ディー・ 高崎市倉賀野町
測量 町道63号線 測量業務 矢島：大輪地内
エー4221番地13
委託

４級基準点測量：5点
３級水準測量：0.7km
現地測量：1式（0.015km2）
用地測量：9,000～
15,000m2―

7,811,060

H31.4.1～R2.3.31

8,482,600―

2,673,561

H31.4.1～R2.3.31

2,650,000―

3,542,000

R2.1.29～R2.3.27
R2.1.29～R2.6.30○役場庁舎玄関前植栽改修工事を行ったことによる増加
玄関前枯低木撤去・草花（ペチュニア）設置○ふるさとの広場Ａ・Ｂ・Ｃゾーンにおける高中木（桜以外）管理本数の変更 枯木により12本撤去によるもの。
（内訳 Ａゾーン１本、Ｂゾーン２本、Ｃゾーン９本）○ふるさとの広場Ａゾーン、Ｃゾーン
及び庁舎におけるクビアカツヤカミ
キリ対策ネット巻きの増加によるもの。
高中木（桜）14本に巻いたため（内訳 Ａゾーン１本、Ｃゾーン８本、庁舎５本）○ストックヤード周辺清掃を行ったことによる増加
落ち葉・板材処分・ストックヤード周辺除草○役場敷地内枯低木撤去による増加○草花設置（ニチニチソウ）による増加○大輪公園（北東箇所）部分について、令和元年７月１日～令和２年３月31日まで、群馬東部水道企業団の元請け会社が、水管橋架設工事の作業ヤードとして、大輪公園北東箇所を占用し、芝の管理を行うた
め、管理本数・㎡数の減少によるもの及び同箇所の高中木２本の剪定の減少によるもの。
○芝生管理㎡数2,864㎡→2,591㎡に変更→刈込・剪定の「芝生」、施肥の「芝生」、除草剤散布「芝生」の減少○剪定・刈込の「高中木（桜以外）」の本数47本→45本に変更
工業団地内の道路のため、工場敷地内への立ち入りの手続きと、複雑な公図に対する測量図と現地との整合性の確認に不測の日数を要したことにより、年度内の完了が見込めないため。

令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管土木
千津井地内
渠築造工事（31-4-1工区・その1）

荒井建設㈱令和元年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事（31-15-1工区）㈲明石工業

令和元年度 明和町公
共下水道事業 枝線管
矢島地内
渠築造工事（31-15-2工区）㈲司建設

令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事（31-15-4工区）㈲司建設

令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事（31-15-4工区・その2）㈲司建設

令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管土木
千津井地内
渠築造工事（31-4-1工区・その2）

荒井建設㈱令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管土木
千津井地内
渠築造工事（31-4-2工区）

荒井建設㈱

土木

令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管
矢島地内
渠築造工事（31-15-1工区・その2）㈲司建設

令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事（31-15-3工区）㈲司建設

令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事（31-15-5工区）㈲司建設

令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管土木
大佐貫地内
渠築造工事（31-16-1工区）

㈲司建設

土木

明和町大佐貫687 推進工法 VPφ200
番地
路線延長 L＝28.86ｍ

11,880,000

R1.7.30～R1.10.15

14,696,000

R1.7.30～R1.11.1

明和町新里856番 推進工法 VPφ200
地3
路線延長 L＝48.50ｍ

13,420,000

R1.7.30～R1.10.15

18,799,000

R1.7.30～R1.11.1

明和町中谷100番 推進工法 VPφ200
地
路線延長 L＝38.50ｍ

11,770,000

R1.7.30～R1.11.20

13,959,000―

明和町中谷100番 推進工法 VPφ200
地
路線延長 L＝48.30ｍ

13,530,000

R1.10.15～R2.2.14

15,697,000―

明和町中谷100番 推進工法 VPφ200
地
路線延長 L＝41.30ｍ

11,880,000

R1.11.18～R2.2.25

12,672,000―

明和町大佐貫687 推進工法 VPφ200番地
路線延長 L＝47.00ｍ

13,750,000

R1.8.30～R1.11.22

14,201,000―

明和町大佐貫687 推進工法 VPφ200
番地
路線延長 L＝54.88ｍ

16,170,000

R1.9.18～R1.12.25

15,840,000―

明和町中谷100番 推進工法 VPφ200
地
路線延長 L＝30.20ｍ

10,670,000

R1.10.29～R2.2.10

10,329,000―

明和町中谷100番 推進工法 VPφ200
地
路線延長 L＝51.20ｍ

14,520,000

R1.8.30～R1.12.12

14,124,000―

明和町中谷100番 推進工法 VPφ200
地
路線延長 L＝57.00ｍ

16,280,000

R1.9.18～R1.12.25

16,478,000

R1.9.18～R2.1.31

明和町中谷100番 推進工法 VPφ200
地
路線延長 L＝50.00ｍ

16,500,000

R1.8.6～R1.11.20

16,192,000―推進工法の変更に伴う増額及び工期延長

推進工法の変更に伴う増額及び工期延長

公共桝の増設に伴う増額

公共桝の増設に伴う増額

公共桝の増設に伴う増額推進工法の変更に伴う増額

交通誘導員の減少に伴う減額

交通誘導員の減少に伴う減額

交通誘導員の減少に伴う減額

公共桝の増設に伴う増額及び工期延長

交通誘導員の減少に伴う減額

令和２～４年度 明和
保守管 町立小中学校自家用
理 電気工作物保守管理
委託業務

千津井外２地内

令和元年度 単独公共明和町立明和東小学
土木
千津井地内
校西側駐車場整備工事

建設コ 令和元年度 明和矢島
明和町 矢島ンサル 地区造成事業 造成設
地内
タント 計業務委託

令和元年度 明和矢島
建設コ地区造成事業 配水管 明和町 矢島
ンサル
布設工事設計業務委 地内
タント
託（一財）関東電気保安協会群
馬事業本部

荒井建設㈱

高崎市東町184番
地14

明和町大佐貫687
番地(株)アイ・ディー 高崎市倉賀野町４エー
２２１－１３(株)協和設計事 前橋市下小出町１務所－２５－１７明和町立小中学校自家用
電気工作物保安管理業務
一式
・明和町立明和東小学校
保安管理業務（3年間）
一式
外部委託承認申請・保安規程届出：一式
・明和町立明和西小学校
保安管理業務（3年間）
一式
外部委託承認申請・保安規程届出：一式
・明和町立明和中学校
保安管理業務（3年間）
一式
外部委託承認申請・保安規程届出：一式【駐車場】
集水桝：2箇所、プレキャスト
ボックス：8m、自由勾配側
溝：50m、不陸整正：3,000㎡、下層路盤：3,000㎡、上層路盤：3,000㎡、表層：180㎡、ロープ区画線：1,088m、フェンス200m、交通誘導員：30人日【県道部】
不陸整正：18.7㎡、下層路盤：18.7㎡、上層路盤：18.7㎡、表層18.7㎡、歩車道境界ブロック：16.4m、交通誘
導員：10人日
路線測量 L=1.46km
造成設計 A=12.5ha
調整池設計 1式
道路詳細設計 L=0.70km
平面交差点設計 N=4箇所
歩道詳細設計 L=0.10km
開発許可申請書作成 １式
都市計画法第32条協議申請書作成 １式
治水協議資料修正 １式布設工事詳細設計業務 １式
開削工法 小口径 新設
詳細設計 Φ150 L=850
開削工法 小口径 布設替詳細設計 Φ75 L=160m

2,472,360

R2.4.1～R5.3.31

2,215,514―

21,230,000

R1.6.20～R1.12.13

絶縁監視装置を設置することにより、月次点検の回数を毎月から隔月へと変更、複数施設を管理することに伴う監督部手続き手数料の割引の適用、長期継続契約（3年間）に伴う割引率２パーセント及び支払い方法（口座振替、1年前納）による割引率５パーセントの適用による減額。

盛土等による北側町道部の雨水排水を改善するための自由勾配側溝の設置、県道部出入り口における車両と歩行者の安全確保のためのLED外灯の設置による増額。
22,792,000―

21,967,000

R1.8.6～R2.3.31
関係機関との協議に必要な業務追加による増額及び履行期限の延長。

24,937,000

R1.8.6～R2.7.31

4,860,000

R1.6.20～R1.8.30
総設計延長の延伸による増額及び履行期限の延長。

5,130,000

R1.6.20～R1.9.20

建設コ 平成30年度 明和入ヶ明和町 入ヶ谷
前橋市下小出町技研コンサル(株)ンサル 谷南工業団地造成事
外地内
１－１５－３
タント 業 造成設計業務委託

路線測量 1.89km
用地測量 21,400m2
造成設計 14.7ha
調整池設計 １式
道路詳細設計 0.68km
上水道管新設設計 1.2km
平面交差点設計 2箇所
開発許可申請書等作成 １式
ボーリング調査 18ｍ（２箇所）

38,880,000

H30.9.20～R1.9.30
測量業務の追加、ボーリング調査追加による増額及び履行期限の延長。

48,527,000

H30.9.20～R2.3.31