工事現場における施工体制確認要領
１

目 的
公共工事の品質を確保するためには、工事の施工段階において、契約の履行を確保するための監督業務及び検査業務を確実に行うことが重要である。
特に監督業務については、監理技術者の専任性等の把握の徹底を図るほか、現場の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な対応を行い、その発生を防止し、適切な施工体制を確保することが重要である。
本要領は、土木部が所管する請負工事について、工事現場の適切な施工体制を確保することを目的とする。
【根拠法令：公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 14 条】

２

確認対象工事土木部が所管する契約中の請負工事のうち、以下のものを確認の対象とする。
(1) 土木工事：請負金額 250 万円以上の工事(2) 建築工事：請負金額 500 万円以上（建築一式工事は 1,000 万円以上）の工事
ただし、以下の確認項目については、上記の確認対象工事のうち、各項目に規定する工事を対象とする。
①「工事実績データ」に関する確認：請負金額 500 万円以上の工事②「現場技術者の専任性」に関する確認：請負金額 4,000 万円以上（建築一式工事においては 8,000 万円以上）の工事③「特定建設業の許可」、「監理技術者資格者証の携帯」に関する確認：下請負の総額が 4,500 万円以上（建築一式工事においては 7,000 万円以上）の工事
なお、確認月の前月１日以降に契約した工事及び確認月中に完成する工事については、
準備又は後片付け期間として、当該確認月の確認対象から除くものとする。また、工場
製作中、早期完成等監理技術者の専任を要しない期間にある工事についても対象外とする。
地方機関においては、現場の確認に抜け落ちが無いように、契約中の請負工事を台帳システム等で確認するものとする。

３

確認の実施者
要領に基づく確認は、原則として、当該工事の主任監督員が実施する。
ただし、(公財)兵庫県まちづくり技術センターに工事監理業務を委託した場合は、同センターの現場技術員（以下、「現場技術員」という。）が、当該工事監理業務の一環として実施するものとする。

４

現場確認の実施時期
各確認項目の実施時期については、施工プロセスチェックリスト（別紙－１）による。
(1) 契約後等の確認
契約後は当初契約、変更後は工期内に行う変更契約、交代時は現場代理人又は配置技術者に交代があった時の、それぞれ翌月又は翌々月の１日から７日の間の任意の日に実施する。
(2) 施工中３ケ月毎の確認
３ケ月毎の確認は、第１四半期は５月、第２四半期は８月、第３四半期は 11 月、第４四半期は２月の１日から７日の間の任意の日に実施する。
(3) 施工中適宜の確認
適宜の確認は、確認が必要な時に実施するが、１回／３ケ月以上実施するように努める。
(4) 施工中臨時の確認
３ケ月毎の確認で不適正な項目があった工事は、改善状況を確認するため臨時の確認を翌月に実施する。また、臨時の確認において不適正な項目があった工事は、更に翌月に改善状況を確認するため臨時の確認を再度実施する。なお、臨時の確認では前月に適正であった確認項目についても確認する。
(5) 低入札価格調査対象工事の確認
低入札価格調査の対象となった工事については、１回／３ケ月及び適宜を１回／月に読み替え、施工中毎月確認することとし、１日から７日の間の任意の日に実施する。

５

確認後の措置(1) 改善状況の確認
確認において、受注者である建設業者に不適正な点があった場合には、改善を指示
し、改善状況を確認するために翌月に臨時の確認を行うものとする。
臨時の確認においても指示に従わない場合には、建設工事請負契約書第 47 条第１項第３号等に基づく契約の解除も選択に含めて必要な措置を講じるものとする。
(2) 確認結果の報告
主任監督員は、要領に規定する確認の実施時期に確認を実施した後、その結果を施工プロセスチェックリストにより総括監督員に報告し確認を受けるものとする。
現場技術員が確認を実施した場合は、主任監督員を通じて総括監督員に報告し、確認を受けるものとする。
(3) 現場技術者の専任性（他工事との重複の有無）の確認〔対象：請負金額 4,000 万円（建築一式工事においては 8,000 万円）以上の工事〕主任監督員等は、元請負業者の監理（主任）技術者の専任性について、コリンズ検索システムを利用して確認を行い、確認結果が分かるコリンズの出力資料を施工プロ
セスチェックリストに添付して総括監督員に報告するものとする。
(4) 工事成績への反映
施工プロセスチェックリストの確認結果を、工事成績評定に適切に反映する。
(5) 建設業許可部局への通知
建設業許可部局への通知要領（別紙－３）のとおり。

６

確認項目と根拠法令等
確認項目
１ Ⅰ ○工事実績データ
施 施 ○施工計画書
工 行 ○建設業許可
体 体
制 制
一
般
○下請負者の状況○施工体制台帳、
施工体系図

確認内容
工事実績データの作成、登録
施工計画書
一般建設業許可の下請契約の締結の制限
建設業許可を受けたことを示す標識の掲示公共工事における一括下請けの禁止
営業停止期間中及び指名停止
期間中の下請契約の禁止
下請負者の建設業許可
請負代金内訳書への法定福利費の明示
施工体制台帳の作成・備置き
下請人に対する通知
再下請の通知発注者への提出
発注者の点検施工体系図の作成・掲示○建設業退職金共済制度○労災保険
Ⅱ ○設計図書の照査等
配置
技 ○現場代理人
術者 ○元請負業者の監理技術者（主任技術者、
追加配置技術者）

掛金収納書の提出
建設業退職金共済制度適用事
業主工事現場の標識掲示
建設業退職金共済証紙の配布
労災保険関係成立票の掲示
設計図書の照査

現場代理人の現場常駐
監督員との連絡調整
制限付き以上における入札参
加資格確認資料に記載された配置予定技術者
監理技術者の設置
監理技術者の資格要件
主任技術者の設置
主任技術者の資格要件
低入札価格調査対象工事における追加配置技術者の設置
低入札価格調査対象工事における追加配置技術者の資格要件
資格者証の常時携帯
専任性の確認

根拠法令等
・仕様書第１編1-1-1-5
・仕様書第１編1-1-1-4
・業法第３条第１項第２号
・業法第16条第１項
・業法施行令第２条
・業法第40条
・適正化法第14条
・業法第28条第１項第８号
・兵庫県指名停止基準第７条
・業法第３条第１項第１号
・契約書第３条第１～２項
・入札のしおり第８・業法第24条の７第１項
・適正化法第15条第１項
・業法規則第14条の３
・業法第24条の７第２項
・適正化法第15条第１項
・適正化法第15条第２項
・適正化法第15条第３項
・業法第24条の７第４項
・適正化法第15条第１項
・仕様書第１編1-1-1-40第５項
・入札のしおり第23・適正化指針５(3)ハ・入札のしおり第23・適正化指針５(3)ハ・契約書第18条第１項
第１号～第５号
・仕様書第１編1-1-1-3
・契約書第10条第２項
・入札公告等・業法第26条第２項・第４項
・業法第15条第２号
・業法第26条第１項
・業法第７条第２号
・入札公告等・入札公告等・業法第26条第５項
・業法第26条第３項
・入札公告等

１
施
工
体
制
２
施
工
状
況

確認項目
Ⅱ ○専門技術者
配
置 ○下請負業者の技
主任技術者
術 ○作業主任者
者 ○現場技術員
Ⅰ ○施工計画書
施 ○施工管理
工 ○検査(確認を含む)
管及び立会等の調整
理 ○支給材料及び貸与品○建設副産物及び建設廃棄物○指定建設機械類の確認
Ⅱ ○契約工程表
工 ○工事の着手
程管 ○工程管理理
Ⅲ ○安全活動
安
全
対
策

確認内容
附帯工事の施工における専門技術者の選任
主任技術者の設置
主任技術者の専任性の確認
作業主任者の選任
現場技術員との対応
施工計画書
施工管理
監督員による検査（確認を含む）及び立会等の調整

根拠法令等
・業法第26条の２
・業法第26条第１項
・業法第26条第３号
・安衛法第14条
・仕様書第３編3-1-1-3
・仕様書第１編1-1-1-4
・仕様書第１編1-1-1-23
・仕様書第３編3-1-1-5
・契約書第15条
・仕様書第１編1-1-1-16
・仕様書第１編1-1-1-18
・仕様書第１編1-1-1-30

工程表の作成・提出

工期内完成
夜間休日の作業
休日の確保
安全訓練の実施
過積載の禁止土留め支保の点検
仮締切り等の点検
足場工の点検支保工の点検○安全パトロールの 安全巡視
指摘事項の処理Ⅳ ○関係機関等関係官庁との調整
対外
地元住民等の苦情対応
関係
隣接工事との協力

・契約書第３条
・仕様書第１編1-1-1-8
・入札のしおり第24・契約書第１条第２項
・仕様書第１編1-1-1-36
・仕様書第１編1-1-1-36
・安衛法第59条
・仕様書第１編1-1-1-26第８項
・仕様書第１編1-1-1-32第３項
・入札のしおり指導事項２
・安衛規則第373条
・安衛規則第358条
・安衛規則第567条
・安衛規則第244条
・仕様書第１編1-1-1-26第６項
・仕様書第１編1-1-1-26第11項
・仕様書第１編1-1-1-35第１項
・仕様書第１編1-1-1-35第７項
・契約書第２条
・仕様書第１編1-1-1-11

用語の定義：適正化法→公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、適正化指針→公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針、業法→建設業法、業法施行令→建設業法施行令、
業法規則→建設業法施行規則、安衛法→労働安全衛生法、安衛規則→労働安全衛生規則、
契約書→建設工事請負契約書、仕様書→土木工事共通仕様書

７

適用年月日
(1) 平成15年２月１日適用（平成15年１月31日付け技第1056号）(2) 平成15年６月１日適用（平成15年５月30日付け技第1115号）(3) 平成20年11月５日適用（平成20年11月５日付け技企第1223号）

(4) 平成22年４月１日適用（平成22年４月１日付け技企第1355号）(5) 平成24年11月１日適用（平成24年11月１日付け技企第1240号）(6) 平成27年１月27日適用（平成27年１月27日付け技企第1319号）(7) 平成27年４月１日適用（平成27年３月26日付け技企第1427号）(8) 平成28年６月１日適用（平成28年５月31日付け技企第1074号）(9) 平成30年４月１日適用（平成30年３月15日付け技企第1354号）(10) 平成31年１月１日適用（平成30年12月12日付け技企第1292号）(11) 令和５年１月１日適用（令和４年12月27日付け技企第1266号）（12）令和６年４月１日適用（令和６年３月22日付け技企第1657号）

（別紙－１）①

総括監督員

主任監督員

施工プロセスチェックリスト
１．工
事
名
２．工
期
３．受注者名４．現場代理人名
５．監理（主任）技術者名
項 種
目 類

細別

：
： 令和
：
：
：

年

月

日

～

令和

年

月

日
６．請負金額
７．一次下請け金額
着手前

点検内容

( / ) ( 4/１ Ⅰ 工事実績データ
施 施
工 工
体 体
制 制 施工計画書
一般◇ 事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の10日以内に登録した。
（契約後、変更後、完成時）○ 施工（変更を含む）に先立ち、提出した。
（着手前、適宜）○ 記載内容と現場施工方法とが一致している。
（適宜）○ 記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一致している。

建設業許可

下請負者の状況（適宜）□ 下請負金額の合計が4,500万円（建築一式工事
適正の場合は7,000万円）以上の場合は、当該業種
不適正の特定建設業許可を受けている。
（１回／３ヶ月）○ 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者（主任技術者）を正しく記載している。
（１回／３ヶ月）○ 注意する施工体系（別紙－２）に該当していない。
（１回／３ヶ月）○ 下請負者の営業停止期間中又は指名停止期間
中に下請け契約を締結していない。
（１回／３ヶ月）○ 下請負金額が500万円以上の下請負者は、当該業種の建設業許可を受けている。

施工体制台帳、
施工体系図

適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外

対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外

（１回／３ヶ月）○ 契約締結後等10日以内に、法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出した。
（契約後、変更後）○ 下請契約に係る請負代金内訳書（写）に、法定福利費が明示されている。
（１回／３ヶ月）○ 現場の施工体制台帳に、下請負契約書（写）適正及び再下請負通知書（写）が末端の下請負ま不適正で添付されており、全て請負金額が確認できる。

（１回／３ヶ月）

対象外

事務所名・課室名
点検者職・氏名点
検日：：
チェック時期施工中（令和
年度）

：
：
：

令和

年

月

日（

）

点検結果
完成時 適正 不適正 対象外)( 5/ )( 6/ )( 7/ )( 8/ )( 9/ )(10/ )(11/ )(12/ )( 1/ )( 2/ )( 3/ ) ( / )指示事項

（別紙－１）②
項 種
目 類

細別

点検内容

着手前
( / ) ( 4/１ Ⅰ 施工体制台帳、
施 施
施工体系図
工 工
体 体
制 制
一
般

○ 現場の施工体制台帳及び添付書類と同一の書
適正類を、発注者に提出している。
不適正（１回／３ヶ月） 対象外○ 施工体制台帳と施工体系図が整合している。
適正
不適正（１回／３ヶ月） 対象外○ 施工体制台帳に、健康保険等の加入状況が末適正端の下請負人まで記載されている。
不適正（１回／３ヶ月） 対象外○ 施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見適正やすい場所に掲げている。
不適正（１回／３ヶ月） 対象外○ 施工体制台帳及び施工体系図に記載のない業
適正者が作業していない。
不適正（１回／３ヶ月） 対象外○ 掛金収納書を契約締結後１ヶ月以内に提出し適正
建設業退職金た。
不適正共済制度（契約後、増額変更後） 対象外○ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現適正場」の標識を、現場に掲示している。
不適正（１回／３ヶ月） 対象外○ 建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等
適正により適切に管理している。
不適正（適宜） 対象外
労災保険○ 労災保険関係の項目を、現場の見やすい場所
適正に掲示している。
不適正（１回／３ヶ月） 対象外
Ⅱ 設計図書の○ 契約書第18条第１項第１号から第５号に係わ適正
配 照査等る設計図書の照査を行っている。
不適正置（着手前、適宜） 対象外
技○ 現場との相違事実がある場合、その事実が確
適正術認できる資料を書面により提出して不適正者確認を受けた。
（着手前、適宜）
対象外
等
適正
現場代理人
○ 現場代理人は、現場に常駐している。
不適正（１回／３ヶ月） 対象外○ 現場代理人は、監督員との連絡調整を適切に適正行っている。
不適正（適宜） 対象外○ 配置予定技術者と監理技術者（主任技術者）
適正
届けが同一人であった。（監理技術者補佐を元請負業者の配置する場合は、監理技術者補佐についても不適正同様の確認をする）
監理技術者（主任技術者、（着手前） 対象外
追加配置技術者） ○ 監理技術者資格者証の内容（会社名、資格業
適正種等）又は主任技術者、追加配置技術者の資不適正
格要件を確認した。
（着手前、交代後） 対象外○ 現場の技術者が監理技術者（主任技術者、追適正加配置技術者）届け本人である。
不適正（着手前、交代後） 対象外

チェック時期施工中（令和年度）

点検結果
完成時 適正 不適正 対象外)( 5/ )( 6/ )( 7/ )( 8/ )( 9/ )(10/ )(11/ )(12/ )( 1/ )( 2/ )( 3/ ) ( / )指示事項

（別紙－１）③
項 種
目 類

細別

着手前

点検内容

( / ) ( 4/１ Ⅱ 元請負業者の△ 監理技術者（主任技術者、追加配置技術者）
施 配
が、現場に常駐している。
監理技術者
工 置
（主任技術者、（１回／３ヶ月）
体 技
追加配置技術者） □ 監理技術者（追加配置技術者）は資格者証を
制 術
現地で携帯している。
者
等 ※1と※2の項目につ（１回／３ヶ月）
いては、特例監理技 △ 他工事との重複がない。（コリンズ等の内容
術者の指導により、で確認する。）
監理技術者補佐が適（着手前、１回／３ヶ月）
正に実施した場合も評価するものとする ○ 施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把※1 握し、主体的に係わっている。
（着手前、打合せ時）○ 施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工※2 事を進めている。
専門技術者

（適宜）
○ 専門技術者を選任し、配置している。

下請負業者の主任技術者（着手前、適宜）○ 末端の下請負業者まで、全て主任技術者を選任している。
（着手前、交代後）△ 専任の主任技術者が、全て現場に常駐してい
る。

作業主任者

現場技術員

２ Ⅰ 施工計画書
施 施
工 工
状 管 施工管理況 理・工事材料管理
・出来形、
品質管理（１回／３ヶ月）○ 作業主任者を選任し、配置している。
（着手前、適宜）○ 発注機関が置いた現場技術員との対応が適切
である。
（適宜）
○ 記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。
（着手前、適宜）○ 工事材料の資料の整理及び確認がなされ、適切に管理している。
（適宜）○ 品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。
（適宜）○ 日常の出来形、品質管理が書面にて確認できる。

・イメージアップ

適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外
適正
不適正
対象外

（適宜）
○ 特記仕様書等に定められた事項や独自の取り適正
組み、また地域等より評価されるものがあ
不適正
る。
（適宜） 対象外

チェック時期施工中（令和年度）

点検結果
完成時 適正 不適正 対象外)( 5/ )( 6/ )( 7/ )( 8/ )( 9/ )(10/ )(11/ )(12/ )( 1/ )( 2/ )( 3/ ) ( / )指示事項

（別紙－１）④
項 種
目 類

細別

着手前

点検内容

( / ) ( 4/２ Ⅰ 検査(確認を含む)○ 監督員の立会にあたって、あらかじめ立会願
適正
施 施 及び立会い等の調整を提出している。
不適正
工 工（適宜） 対象外
状 管○ 段階確認の確認時期が、適切である。
適正
況 理
不適正
（適宜） 対象外
支給品及び貸与品○ 受領予定14日前までに、品名、数量、品質、適正
規格又は性能を記した要求書を提出した。
不適正（適宜） 対象外
建設副産物及び○ 受注者は、産業廃棄物管理票（マニュフェス
適正建設廃棄物ト）により適正に処理されていることを確認
不適正し、監督員に提示した。

指定建設機械類の確認
Ⅱ 契約工程表工
程管
理 工事の着手

工程管理

Ⅲ 安全活動
安
全
対
策

（適宜）
○ 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計
画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。
（着手前、適宜）○ 指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用している。

対象外
適正
不適正

対象外
適正
不適正
（１回） 対象外○ 契約締結後7日以内（工期が１年以上の場合又適正は営繕工事は14日以内）に、契約工程表を提不適正出した。
（契約後、変更後） 対象外○ 工期の初日又は設計図書で規定した日から、適正30日以内に工事に着手した。
不適正（着手後） 対象外
○ 工程計画のフォローアップを行っている。
適正
不適正（適宜） 対象外○ 地元調整を積極的に行い、その結果を書類で
適正
提出した。
不適正
（適宜） 対象外○ 工程計画にない夜間や休日の作業がない。
適正不適正（適宜） 対象外○ 作業員の休日の確保を行った記録が整理され
適正
ている
不適正
（適宜） 対象外○ 新規入場者教育を実施した記録がある。
適正不適正（適宜） 対象外○ 安全教育・訓練等を半日／月以上実施した記
適正
録がある。
不適正
（適宜） 対象外○ 安全巡視、TBM、KY等を実施した記録がある。
適正不適正（適宜） 対象外

チェック時期施工中（令和年度）

点検結果
完成時 適正 不適正 対象外)( 5/ )( 6/ )( 7/ )( 8/ )( 9/ )(10/ )(11/ )(12/ )( 1/ )( 2/ )( 3/ ) ( / )指示事項

（別紙－１）⑤
項 種
目 類

細別

着手前

点検内容

( / ) ( 4/２ Ⅲ 安全活動
施 安
工 全
状 対
況 策

チェック時期施工中（令和年度）)( 5/ )( 6/ )( 7/ )( 8/ )( 9/ )(10/ )(11/ )(12/ )( 1/ )( 2/ )( 3/ ) ( / )○ 災害防止協議会等を設置し、活動記録があ
適正
る。
不適正
（適宜） 対象外○ 店社パトロールを実施した記録がある。
適正
不適正（１回／３ヶ月） 対象外○ 過積載防止に取り組んだ記録がある。
適正不適正（適宜） 対象外○ 重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動
適正範囲の分離措置を行った記録がある。
不適正（適宜） 対象外○ 山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の適正記録がある。
不適正（適宜） 対象外○ 足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及適正び管理がチェックリスト等により実施した記
不適正
録がある。

安全パトロールの指摘事項の処理Ⅳ 関係機関等
対
外
関
係

点検結果
完成時 適正 不適正 対象外（適宜） 対象外○ 保安施設等の整理・設置・管理が的確であ
適正
り、記録がある。
不適正（適宜） 対象外○ 各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項
適正について、速やかに改善を図り、かつ関係者
不適正に是正報告した記録がある。
（適宜） 対象外○ 関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整を適正行った記録がある。
不適正（着手前、適宜） 対象外○ 地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施適正工に関しての苦情対応を適切に行った記録が不適正ある。
（着手前、適宜） 対象外○ 隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受適正
注者と相互に協力を行った記録がある。
不適正（着手前、適宜） 対象外

注） １．点検結果は、適正、不適正、対象外のいずれかにレマークを記入する。
２．点検の時期① 契約後：当初契約後。
② 変更後：工期内に行う変更契約後。
③ 交代後：配置技術者に交代があった時。
④ 適 宜：点検が必要な時。ただし、１回／３ヶ月以上実施するように努めること。
３．点検内容点検内容の前の○◇△□の記号は点検対象工事の規模を表す。
○ 請負金額250万円以上の土木工事、500万円以上の建築工事（建築一式工事においては1,000万円以上）で点検する項目◇ 請負金額500万円以上の工事について点検する項目△ 請負金額4,000円以上の工事。ただし、建築一式工事においては8,000万円以上の工事について点検する項目□ 下請負の総額が4,500万円以上の工事。ただし、建築一式工事においては7,000万円以上の工事について点検する項目

指示事項

（別紙－２）

注 意 す る 施 工 体 系 図
パターン１（管理業務を元請と下請で分担）
元

請

１次下請

管理業務（と従の工事のみ）

２次下請管理業務（と従の工事のみ）
２次下請

パターン２（管理業務を元請と下請で分担）
元 請
管理業務（と従の工事のみ）

１次下請 Ａ

２次下請

１次下請 Ｂ
管理業務中心

２次下請

元請けの補助として業務実施パターン３（１次下請Ａが主たる部分を実施）
元

請

１次下請 Ａ
主たる工事

２次下請

１次下請 Ｂ
従の工事

２次下請

パターン４（異なる近接工事を同じ１次下請人が実施）
元請Ａ

１次下請 Ａ

２次下請
２次下請

元請Ｂ

１次下請 Ａ

２次下請
２次下請

パターン５（下請負人の役割分担が不明確）
１次、２次、３次の役割分担が不明確
元

請

１次下請

２次下請

１次下請

２次下請
２次下請

３次下請

４次下請

４次下請

（別紙－３）

建設業許可部局への通知要領
公共工事の発注者は、その発注する公共工事の入札及び契約に関し、受注者である建設業者に、建設業法及び適正化法の規定に違反すると疑うに足りる事実があるときは、建設
業許可行政庁等に対してその旨を通知することが義務付けられています。（適正化法第１１条）
施工プロセスチェックリストによる点検の結果、下記Ⅰのいずれかに該当していると疑うに足りる事実があり、是正を求めても改善されなかったり、対応が極めて不十分であった場合には、下記Ⅱに通知してください。
記
Ⅰ．通知が必要な事項等
１．（一括下請負）・監理技術者等の専任がないなど元請負人が工事の施工に実質的関与をせず、請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせている。
・請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する
工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせている。
（実質的に関与するとは、元請負人が施工計画の総合的な企画、作成、工程管理及び安全管理、品質管理、下請負人に対する技術指導・監督等を行うなど自ら総合的に企画、調整及び指導することをいう。）
２．（建設業の許可違反）
・建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、一件が500万円以上の工事（ただし、建築一式工事にあっては、1,500万円以上の工事のうち延べ面積が150㎡以上の工事及び延べ面積が150㎡未満であっても木造住宅でない工事）の下請契約を締結している。
・特定建設業の許可を持たない元請建設業者が、総額4,500万円以上の工事(ただし、建築一式工事にあっては、7,000万円以上）の下請契約を締結している。
３．（営業の停止・禁止業者との下請契約）
建設業の許可権者から営業の停止又は営業を禁止されている者と当該停止又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結している。
４．（施工体制台帳・施工体系図の不整備）
・元請建設業者であって、下請契約を締結した場合において、施工体制台帳を作成し、発注者に提出していない。
・工事現場の施工体制が、施工体制台帳及び施工体系図の記載内容と合致していない。
（この場合は、特に一括下請や監理技術者の不設置等建設業法違反の疑いがある。）
５．（監理技術者の不設置）

下請契約の請負代金の総額が4,500万円（建築一式工事にあっては7,000万円）以上になる場合に元請建設業者が、監理技術者を置いていない。
６．（主任技術者の不設置）建設工事を施工するにあたって、主任技術者を置いていない。
（下請工事であっても、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。）
７．（主任技術者・監理技術者の専任違反）
公共性のある工作物に関する重要な工事で、一件の請負代金の額が4,000万円以上（ただし、建築一式工事にあっては、8,000万円以上）の工事において、工事現場ごとに、専任の主任技術者又は監理技術者を置いていない。
（公共性のある工作物に関する重要な工事とは、地方公共団体等が注文者である工事
や鉄道、電気・ガス事業用施設や病院、ホテル、共同住宅等の工事をいう。）
８．（監理技術者資格者証の不所持又は不提示）
監理技術者が、監理技術者資格者証の交付を受けていない、又は監理技術者資格者証の提示を請求したにも関わらず提示しない。
９．（一式工事施工における専門業種に係る専門技術者の設置違反）
・土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、当該土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事（附帯工事を含む）を自ら施工する場合に、施工業種に係る専門技術者を置いていない。
・上記専門工事を下請けさせるにあたり、当該業種に係る建設業の許可を受けていない者に施工させている。

Ⅱ．通知先
当該建設工事の施工区域を所管する県民局長（建設業法担当課）

（通知様式）第令和
兵庫県○○○県民局長

年

月

号
日

様
（発注者）
職
氏名

印

下記工事の施工にあたり、建設業者に建設業法等関係法令違反の疑いがあるので、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 11 条の規定に基づいて、通知します。
記
区
分
内
工事名
契約日及び工期
契約金額
工事場所
元 住所
請 業者名・代表者名業
者 建設業の許可番号
住所
違 業者名・代表者名
建設業の許可番号
反
契約の相手
契約金額
建
契約日及び工期等
住所
設
業者名・代表者名
業 建設業の許可番号
契約の相手者 契約金額契約日及び工期等
建設業法・適正化法に違反していると疑うに足りる事実等

容違反の事実及び指導・是正勧告等の内容や相手方の対応状況等を具体的に記載してください。

・施工プロセス総括表、施工体制台帳、契約書その他参考となる書類を添付してください。
・元請業者欄は、違反の有無に関わらず、記載してください。
・業者が複数ある場合は、適宜追加してください。