別紙様式第３号

平成２４年度 公共工事等一覧表（変更）
契約の相手方
種 別工

事

名工事場所

工事

概

商号又は名称 住所

明和町公共下水道事
土木 業明和1号幹線管渠築造工事（24-15-3工区）

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（24-14-1工区）

明和町公共下水道事
業枝線管渠築造工事
土木（24-15-15工区･その1）

明和町公共下水道事
土木 業明和3号幹線管渠築造工事（24-14-5工区）

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（24-14-5工区･その2）

明和町公共下水道事
業枝線管渠築造工事
土木（24-15-15工区･その2）

環境水道課

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要変

更理

由

15,540,000 H24. 7.23～H24.10.25
矢島

館林市花山町２７０ 開削工法
小曽根建設(株)９VUφ 200㎜ L=145.3m

上水道工事と同時施工したことによる増額変更
16,989,000 H24. 7.23～H24.11.30

田島

開削工法・推進工法
邑楽町大字中野２
真仁田土建(株)VUφ 150㎜ L=53.1m
２０７VPφ 200㎜ L=59.8m

13,545,000 H24. 7.23～H24. 9.25

12,915,000 H24. 7.23～H24.11.30

一部管底高さを0.7m上げたことによる掘削・埋戻し数量、土留賃料の減少による減額変更

11,214,000 H24. 7.23～H24.10.19
矢島(有)明石工業

明和町新里８５６－ 開削工法
３
VPφ 150㎜ L=257.0m

地盤改良工の増工及び施工延長の減工の相殺による減額変更
10,941,000 H24. 7.23～H24.11.30

田島

渡辺建設(株)
館林支店

館林市本町３－９－５推進工法
VPφ 200㎜ L=138.2m田島

邑楽町大字中野２ 開削工法
真仁田土建(株)２０７
VPφ 150㎜ L=172.4m

17,430,000 H24. 7.23～H24.10. 5 県道施工のため、交通の安全性、梨販売所への誘導を考慮したことによる誘導員の増加による増額変18,196,500 H24. 7.23～H24.11.30 更8,295,000 H24.11.19～H25. 2. 5

7,035,000

矢島

邑楽町大字中野２ 開削工法
真仁田土建(株)２０７
VPφ 150㎜ L=140.5m－

最上流部分の土地利用を考慮し、全体延長の減工及びそれに伴うマンホールの減少による減額変更

8,085,000 H24.11.19～H25. 2. 5 現地照査の結果、下水道の法線を変更することによりマンホール設置箇所の減少が生じたことによる減額変更
6,993,000－

契約の相手方
種 別工事

名

工事場所

工事

概

商号又は名称 住所

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（24-14-3工区）

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（24-15-12工区）

明和町公共下水道事
業枝線管渠築造工事
土木（24-15-15工区･その3）

田島

変更後契約金額（円）

変更後工期

変

柳瀬建設(株)

館林市美園町５－ 開削工法
３１
VPφ 150㎜ L=285.8m
13,597,500 H24.11.19～H25. 3. 8

大佐貫

邑楽町大字中野２ 開削工法
真仁田土建(株)２０７
VPφ 150㎜ L=127.5m

矢島

邑楽町大字中野２ 開削工法
真仁田土建(株)２０７
VPφ 150㎜ L=181.5m

更理由

施工路線の一部を開削工から推進工に変更したこと及び路線の延長を減工したことによる減額変更

17,325,000 H24.11.19～H25. 3.19 現道2mの中央部に上水道管（径250㎜）があり開削工法の施工が困難なため、推進工法に変更し、施工延長を減長したことによる減額変更
13,902,000－

17,325,000 H24.11.19～H25. 2.28

11,424,000－

試掘の結果、地盤改良工を行わず開削工事が可能となったことによる減額変更

13,440,000 H24.11.19～H25. 2.20
田島

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（24-14-2工区）

田島
新里

県道今泉館林線上水土木
道配水管布設工事

当初工期

13,860,000 H24.11.19～H25. 2. 5

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（24-14-6工区･その1）

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（24-14-5工区･その1）

当初契約金額（円）要

本田建設(株)大泉町中央２－１５ 推進工法
－１
VPφ 200㎜ L=109.5m

公共桝の設置が1箇所増工したことによる増額変更
14,175,000

田島

千津井開削工法・推進工法
館林市花山町２７０
小曽根建設(株)VUφ 150㎜ L=30.9m
９VPφ 200㎜ L=64.0m(有)明石工業

明和町新里８５６－ 開削工法
３VPφ 150㎜ L=246.4m

配水管布設工事
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 100
L=347.4m
邑楽町大字中野２
真仁田土建㈱ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 75 L=10.8m
２０７
消火栓 2基給水取り出し 16箇所－

14,700,000 H25. 1.28～H25. 3.15
地質の変化に伴う推進工法の変更による増額変更
15,676,500－

11,550,000 H25. 1.28～H25. 3.25 現地測量の結果、１箇所のマンホール増工及び既設舗装が当初設計より厚く撤去費、処分費が増工したことによる増額変更
12,852,000－

14,595,000 H25.1.15 ～ H25.3.25
交通誘導員の増員や舗装破砕重機による掘削費用の増額
15,949,500－

契約の相手方
種 別工

事

名工事場所

工事

概

商号又は名称 住所

町道3-275号線外2路
土木 線上水道配水管布設替工事

町道3-265号線外3路
土木 線上水道配水管布設
替工事

大輪

大輪

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

配水管布設工事
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 200
L=314.1m
邑楽町大字中野２
真仁田土建㈱ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 100 L=3.3m
２０７
消火栓 2基給水取り出し 3箇所
配水管布設工事
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 200
L=303.7m
邑楽町大字中野２
真仁田土建㈱ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ 100 L=1.7m
２０７
空気弁 1基給水取り出し 10箇所

変17,430,000 H25.1.15 ～ H25.3.25

16,401,000－

15,540,000 H25.1.15 ～ H25.3.25

16,170,000

－

更理

由

本管の分岐工事が不用になったことにより、管材料や掘削費用縮小による減額

仕切弁の設置や埋設物の迂回により管材料が増えたことによる費用増額

経済建設課
平成24年度 単独公共町道６６号外７線
委託
街路樹維持管理業務
委託

平成24年度 単独公共委託 利根川堤防道路占用箇所 除草業務委託

平成24年度 単独公共土木 町道６２号外２線舗装補修工事

平成24年度 単独公共土木 町道８号線
舗装補修工事

大輪・外２丸粂造園㈱管理延長:2,943.5m
千代田町赤岩2561 抜根除草、防除、施肥、剪定

2,709,000

H24.5.31～H25.3.31
枯れた樹木を撤去処分したため

2,761,500－

1,501,500 H24.5.31～H24.11.30
江口・外６㈲明石工業

明和町新里856-3 除草面積：37,788.2㎡

国交省で集草したため
997,500－

5,670,000 H24.11.19～H25.1.31
川俣・外２

南大島

荒井建設㈱

荒井建設㈱

延長:345.8m
明和町大佐貫687
表層工:1,848.6㎡

補修箇所を追加したため
5,785,500－

4,935,000

H25.1.28～H25.3.28

延長:170.0m
明和町大佐貫687
表層工:1,163.4㎡

補修材料を変更したため
5,113,500－

契約の相手方
種 別工

事

名工事場所

工

事

概

商号又は名称 住所

平成24年度 単独公共土木 町道3-170号線
側溝整備工事

平成23年度繰越事業
社会資本整備総合交
土木
付金 町道６０号線
道路改良工事

平成24年度
社会資本整備総合交
土木
付金 町道６０号線
道路改良工事

平成24年度 単独公共土木 町道2-256号外1線
舗装新設工事

大佐貫矢島

矢島

㈲明石工業

㈱徳川組

㈱徳川組

延長:96.4m
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ:22.0m
明和町新里856-3
自由勾配側溝:66.0m
集水桝:3基

邑楽町大字赤堀
1111

邑楽町大字赤堀
1111

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要変

7,486,500 H24.11.19～H25.3.25

7,129,500 H24.11.19～H25.3.31

延長:88.1m、PHC杭:13本、現場打ｶﾙﾊﾞｰﾄ:17.5m、自由勾配型暗渠側溝:56.0m、基層工:608.4㎡

53,865,000 H24.6.15～H24.12.28

延長:49.4m、L型擁壁:54.6m、土留型自由勾配側溝:34.8m、暗渠側溝:32.3m、表層工:997.5㎡

17,850,000 H24.12.14～H25.3.31

更理由コンクリート取り壊し数量の変更及び下水道工事との調整による工期
変更

仮設材の数量の変更及び占用者との調整による工期変更50,253,000

H24.6.15～H25.6.28

施工数量の変更及び占用者との調整による工期変更
15,141,000 H24.12.14～H25.6.28

1,260,000 H24.11.19～H24.12.26
中谷

荒井建設㈱

延長:98.3m
明和町大佐貫687
表層工:514.1㎡

現場付近の外側線の引き直しを実施したため
1,354,500

平成24年度 単独公共土木 町道１４号線
歩道設置工事大佐貫

平成２４年度 農業体
質強化基盤整備促進
土木事業 下江黒・川俣地
区 水路整備工事

下江黒外１
地内㈲明石工業㈲村建工業

延長:136.8m
自由勾配側溝:89.5m
明和町新里856-3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ:109.0m
透水性舗装工:212.9㎡

邑楽町大字狸塚
316-3

下江黒地区 延長：２０．６ｍ
水路工：18.0ｍ（700×700）
川俣地区 延長：６４．５ｍ
水路工：59.7ｍ（350×350）－

10,552,500 H24.11.19～H25.3.28
舗装面積が増えたため
10,836,000－

2,005,500

H25.1.11～H25.2.28

2,310,000

H25.1.11～H25.3.29

下江黒地元地区要望等により、当初予定していなかったボックスカル
バートによる横断を追加工事にしたため。

都市計画課
契約の相手方
種 別工

事

名工事場所

工

事

概

商号又は名称 住所
平成２４年度 単独公
共 第３工業団地内公土木
大輪外１地内園予定地 法面整備工事（有）明石工業 明和町新里856-3

平成24年度 単独公共土木 谷田川廃河川敷埋立
南大島地内
工事

境界杭工 ：１式（有）明石工業 明和町新里856-3 伐採工：１式 盛土工：１式掘削工：１式 仮設工：１式

東武伊勢崎線川俣駅
建設ｺﾝ の橋上化および自由ｻﾙﾀﾝﾄ 通路の整備に伴う実施
設計に関する業務

中谷地内

東武鉄道(株)

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

法面芝張り 1，400㎡
スチール物置設置 1基

測量・調査
測量成果簿：一式
東京都墨田区押上
実施設計
1-1-2
意匠図：一式 構造図：一式
設備図：一式 透視図：一式

変4,095,000

Ｈ24.9.21～Ｈ25.1.7

5,113,500－

2,152,500

H25.1.28～H25.3.15

1,071,000

H25.1.28～H25.3.29

17,160,000

H25.1.18～H26.1.31

16,060,000

－

更理

由

張芝の数量増加及び法面整形の追加をしたため。

埋立工事に使用する工事発生土の受け入れにあたり、搬入時期の調整に時間を要したため。

東武鉄道（株）と請負業者による入札により、協定額の変更があったため。また、手続に不測の日数を生じたため。

学校教育課
平成２４年度 明和町
土木 立明和中学校東側テ
ニスコート撤去工事

新里 地内

邑楽町大字狸塚（有）村建工業
316-3

防球ネット撤去工事一式
地先境界ブロック撤去工事一式
テニスコート撤去工事一式
整地工事一式2,289,000 H24.11.15～H24.12.25 町道からの雨水の流出及び町道側への覆土流出並びに隣地への覆土流出が著しく、境界ブロックの布設等による施工変更のため
2,436,000－