松江県土整備事務所の取組み（令和６年度）

令和６年6月【目 次】
１．令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業の概要○道路（改築）①一般国道４３１号 松江北道路･････････････････②一般国道４３１号（万原工区）･････････････････③一般国道４３１号（森山西工区）･･･････････････○道路（交通安全）①一般国道４３２号（古志原工区・大庭ＢＰ工区）②一般国道４３１号（大野２工区）･･･････････････○都市計画（街路）①（都）松江熊野線（新大橋・鍛冶橋工区）･･･････②（都）揖屋馬潟線（２工区）･･･････････････････○道路（維持修繕）①橋梁耐震･････････････････････････････････････②老朽化対策･･･････････････････････････････････③落石対策･････････････････････････････････････○河川
・斐伊川水系 中川･････････････････････････････○砂防①野波Ｄ・柿谷Ｄ･･･････････････････････････････②石野Ｅ地区･･･････････････････････････････････○農業農村（中山間）・安来地区 中山間地域農業農村総合整備事業･････○農業農村（ほ場）①大野地区 農地中間管理機構関連農地整備事業･･･②宇賀荘第三地区 農業競争力強化農地整備事業･･･③古曽志地区 農地中間管理機構関連農地整備事業④飯梨地区 農業競争力強化農地整備事業･････････

P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9
P.10
P.11
P.12
P.13

○農業農村（ため池）①井頭２号地区 農村地域防災減災事業････････ P.19
②山辺大堤地区 農村地域防災減災事業････････ P.20
○農業農村（農道）・大郷地区 農村地域防災減災事業････････････ P.21
○農業農村（地すべり）
・農地地すべり対策の推進････････････････････ P.22
○林野公共（治山）・山地災害対策の推進（治山事業）････････････ P.23
○林野公共（林道）・上来待線 林業専用道整備事業･･････････････ P.24
○建築
・県営住宅等の新築、改修及び長寿命化････････ P.25
２．その他の取組み○危機管理・防災訓練（風水害）の実施･･････････････････○人材育成
・インターンシップ等の実施･･････････････････

P.26
P.27

P.14
P.15
P.16
P.17
P.18

＊安来市内の道路、河川、維持修繕及びダム管理の主要事業は、広瀬土木事業所HPでご確認ください。
https://www.pref.shimane.lg.jp/hirose_kendo/

令和６年度松江県土整備事務所
ま つ

え きた

主要事業

一般国道431号 松江北道路

道路（改築）①
全体事業費 ２６,１００百万円
Ｒ５補正予算額 ３２２百万円
Ｒ６当初予算額 ４６５百万円

事業進捗率（R５末時点） 6.1％
【事業概要】
・松江北道路は、境港出雲道路（高規格道路）の一部を構成するとともに、平成25年３月に開通した松江
だんだん道路と一体的に、松江市街地の外環状道路ネットワークを形成する道路です（延長10.5km）。
・今年度は、調査設計・用地買収・埋蔵文化財調査を進めます。
【事業箇所】①渋滞状況（春日交差点）にしはまさだちょう

松江市西浜佐陀町
しもひがしかわつちょう〜松江市下東川津町←日本海方面

松江北道路【Ｒ６事業内容】
・調査設計、用地買収
埋蔵文化財調査

市役所方面→②終点（松江だんだん道路接続部）付近

境港方面→
国道４３１号←出雲方面【期待される整備効果】
・市街地の外環状道路を形成することにより、松江市街地の渋滞緩和が期待されます。
・市街地の浸水想定区域を回避することにより、災害時の代替路が確保されます。
・沿線地域から山陰道へのアクセス向上により、居住性の向上や観光振興への寄与が期待されます。

令和６年度松江県土整備事務所

道路（改築）②

主要事業
全体事業費
Ｒ５補正額
Ｒ６予算額

まんばら

一般国道４３１号（万原工区）

１７８４百万円
０百万円
４３０百万円【事業概要】
事業進捗率（R５末時点）７２％
・国道４３１号は、島根県出雲市から鳥取県米子市を結ぶ広域幹線道路です。
まんばら・現在の道路は万原地区の家屋連担区間を通過し、幅員が狭く大型車の離合が困難なほか、歩行者と自動車が交錯する危険な状況であることから、バイパス方式により道路改良を行っています。
・今年度は承水路堤防区間の舗装工事及び現道との交差点付近の道路改良等を行います。
【事業箇所】

万原工区
L = 3200m

ながみちょう松江市長海町〜
みほ のせ きちょう

しもうべ お①

美保関町下宇部尾
現

承

道
水

新

道

（旧市道手角中海線）①危険な現道

美保関中学校路

万原工区

中【Ｒ６事業内容】
・舗装工
・道路改良工

至境港

海

②
至松江

②バイパス全景【期待される整備効果】
・バイパス整備により通行車両がバイパスへシフトすることで、万原地区の安全性が向上します。
・中海北部周遊サイクリングコースの一部となっているため、路肩幅員を広げることで、自転車の走行性、安全性が向上します。
・災害時の物資輸送路／避難路の確保により、第一次緊急輸送道路としての機能強化が図られます。

令和６年度松江県土整備事務所

道路（改築）③

主要事業

全体事業費
Ｒ５補正額
Ｒ６予算額

もりやまにし一般国道４３１号（森山西工区）

２,８４０百万円
０百万円
２５０百万円【事業概要】
事業進捗率（R５末時点） ４％
・国道４３１号は、島根県出雲市から鳥取県米子市を結ぶ広域幹線道路です。
・事業区間の現道は、幅員が狭く急カーブが連続し、大型車の離合が困難なため、トンネルを含むバイパス
方式の道路改良を行います。
・今年度は用地買収・残土処理場検討を進めます。
至境港

森山西工区
L = 900m【事業箇所】
みほのせき ちょう もりやま

松江市美保関町森山至松江① 急カーブ区間
森山西工区①急カーブ区間【Ｒ６事業内容】
・用地買収
・残土処理場検討【期待される整備効果】
・連続の急カーブが解消され、安全・安心な交通を確保します。
・災害時の物資輸送路／避難路の確保により、第一次緊急輸送道路としての機能強化が図られます。

令和６年度松江県土整備事務所

主要事業

こしばら

道路（交通安全）①

Ｒ５部分供用おおば

一般国道４３２号（古志原工区・大庭バイパス工区）

全体事業費 １４ ,８００百万円
Ｒ５補正予算額
５６百万円
Ｒ６当初予算額 １１８百万円

事業進捗率（R５末時点）８１％【事業概要】
・一般国道432号は、車両の通行が１日あたり15,000台程度にまで達しており、朝・夕に渋滞が発生し、また、歩道がほとんど整備されていないため、歩行者や自転車の通行に支障が生じていることから、車道の拡幅と歩道の整備を行っています。
・令和５度は、古志原工区と大庭バイパスの一部（松江市街地側）が完成しました。
・今年度は八雲町方面で用地補償を進めるほか、電線共同溝の詳細設計を進めます。
①事業前（上口バス停付近）【事業箇所】
こしば↑松江市街地方面ら

松江市古志原さくさちょう〜松江市佐草町

八雲町方面↓

古志原工区
大庭工区【Ｒ６事業内容】
・用地補償
・電線共同溝詳細設計
・補償費再算定②供用区間（光泉寺観音堂付近）↑松江市街地方面
光泉寺
観音堂【期待される整備効果】
・松江市街地の渋滞緩和による道路交通の円滑化が期待されます。
・自転車歩行者道の整備と電線類の地中化により歩行者・自転車の安全性と快適性が向上します。

八雲町方面↓

令和６年度松江県土整備事務所

道路（交通安全）②

主要事業

全体事業費
Ｒ５補正額
Ｒ６予算額

おおの

一般国道４３１号（大野２工区）

４４５百万円
１２０百万円
１０百万円【事業概要】
事業進捗率（R５末時点）６１％
・国道４３１号は、島根県出雲市から鳥取県米子市を結ぶ広域幹線道路です。
・当該区間は通勤車両や大型車両の通行が多く、また、歩道が未整備であることから、歩行者の安全を確保するため、歩道を設置するものです。今年度は道路改良工事を進めます。
【事業箇所】

至松江

大野２工区L=690ｍ

おおのちょう松江市大野町地内
事業箇所②【Ｒ６事業内容】
・道路改良工
車道
8000
3000
車線

②

歩道
2200
3000
車線

750
路肩200

2000
歩道有
効幅員

3
1: 0.

1.50%

1.50%

3800
歩道
2000

一畑電鉄

3800

2.00%

車道
7500
750
路肩

AS

3000
車線

3000
車線

BP6

750
路肩

2.00%

BP5

3

1250
路肩

宍道湖

国道431号

1: 0.

770

一畑電鉄

一畑電鉄
津ノ森駅

至出雲

①
国道431号

①

1.00%

1.94%
AS

宍 道湖

【期待される整備効果】
・国道を挟んで南北を往来する歩行者の安全が確保されます。
・出雲市境にある障害者支援施設利用者の歩行訓練等の屋外活動に際しての安全が確保されます。

令和６年度松江県土整備事務所

まつえ

くまの

主要事業

しんおおはしかじばし（都）松江熊野線（新大橋・鍛冶橋工区）

都市計画（街路）①
全体事業費
Ｒ５補正額
Ｒ６予算額

１１，０００百万円
０百万円
５８６百万円

事業進捗率（R5末時点）１７％【事業概要】
・新大橋、鍛冶橋は、松江市の南北を結ぶ緊急輸送道路に架かる橋梁ですが、両橋梁とも架設後約９０年が経過しているため、現在の耐震基準を満足する新橋に架け替えるものです。
・当該橋梁は歩道幅員が１.５ｍと狭く、歩行者と自転車が混在している状況であることから、安全な通行空間を確保するため、歩道を拡幅し、新たに自転車専用通行帯を設置します。
【事業箇所】
みなみたまち

いせみやちょう

松江市南田町〜伊勢宮町地内
事業箇所【Ｒ６事業内容】
・橋梁工事(鍛冶橋下部工)
・橋梁工事(鍛冶橋上部工)
・用地補償
・調査設計
【期待される整備効果】
・耐震基準を満足する橋梁に架け替えることにより、平時より緊急輸送道路の耐災性を高め、災害発生時における緊急車両の円滑な輸送が確保されます。
・歩道の拡幅及び自転車専用通行帯の新設により、歩行者や自転車利用者の安全な通行空間が確保されます。

令和６年度松江県土整備事務所
いや

都市計画（街路）②

主要事業

全体事業費
１，４００百万円
Ｒ５補正予算額
１３０百万円Ｒ６当初予算額
１０５百万円ま か た（都）揖屋馬潟線（２工区）

事業進捗率（R５末時点） ３３％【事業概要】
・(都)揖屋馬潟線は、東西方向の主要幹線道路である国道９号及び安来道路を補完する機能をもつ、松江市
東出雲町内の幹線道路です。
・当該路線は、国道９号及び(都)崎田新町線のバイパス機能を有し、松江市東出雲町中心部への通過交通を分散させ、都市内交通の円滑化、歩行者等の安全性の向上と産業活動への支援を目的に整備するものです。
【事業箇所】

ひがしいずもちょういや

松江市東出雲町揖屋地内

東側事業区間１工区（供用済み）L=660m

２工区

L=700m島根県施工

事業箇所

L=1,200m
３工区

L=500m松江市施工【Ｒ６事業内容】
・道路改良工標準横断面図一畑電鉄
９.００

国道431号【期待される整備効果】
・本路線の整備により、松江市東出雲町中心部の通過交通を排除し、国道９号の慢性的な交通渋滞の緩和が期待されます。
・市街地を通過する交通を分散させ、市街地の歩行者や自転車の安全確保と防災機能の向上が期待されます。

令和６年度松江県土整備事務所

主要事業

道路（維持修繕）①

橋梁耐震✔緊急輸送道路上にある
平成7年度以前の耐震基準で建設された
長さ15m以上かつ複数径間の橋梁の耐震化を図る⇒ 対象橋梁：21橋（内対策完了：16橋、完了目標：令和11年度）◆ Ｒ6取組ポイント ◆・緊急輸送道路にある桑並川橋、花仙橋で、橋梁耐震対策を実施
・R6当初予算額：150,000千円✔ 松江市街地の新大橋と鍛冶橋は街路事業により架替え

橋梁耐震対策の施工例
既設橋梁対応架替えによる対応(都)松江熊野線
鍛冶橋の架替え（街路事業）

桑並川橋の
施工状況

八雲支所

桑並川橋
八雲小学校

位置図

桑並川橋
施工状況

令和６年度松江県土整備事務所

老朽化対策

主要事業

道路（維持修繕）②✔点検で健全性Ⅲとされた施設の対策を推進✔橋梁については、令和８年度から現在の事後保全型から予防保全型対応に移行し、中長期的なトータルコスト
縮減を目標◆ Ｒ6取組ポイント ◆・橋梁 15施設、横断歩道橋2施設
トンネル4施設で老朽化対策を推進
・R5補正予算額107,950千円
R6当初予算額185,250千円

対策施設一覧

早期に措置すべき施設の例

路線名

名称

路線名

名称

国道431号

茶屋前橋（主）松江鹿島美保関線

比津横断歩道橋

国道431号

江尻橋（一）松江しんじ湖温泉停車場線

内中原横断歩道橋

国道431号

江尻歩道橋

国道431号

浜佐蛇橋

路線名

名称

国道431号

関谷橋

国道431号

新森山トンネル（主）境美保関線

福浦橋

国道485号

七類トンネル（主）松江木次線

忌部橋（主）松江島根線

桧山西トンネル（主）松江鹿島美保関線

宍道湖大橋(旧橋)（主）松江島根線

持田トンネル（主）松江鹿島美保関線

港橋（主）松江鹿島美保関線

松本橋（一）東出雲馬潟港線

意宇橋（一）八重垣神社八雲線

中組2号橋（一）母衣町雑賀町線

東京橋（一）母衣町雑賀町線

大橋（一）講武古江線

犬飼ボックス（一）母衣町雑賀町線

大橋

全景

トンネル（ひび割れ）

橋梁（橋桁の腐食）

令和６年度松江県土整備事務所

主要事業

道路（維持修繕）③

落石対策✔ 第１段階として、落石頻度の高い30cm未満の石を対象とした対策（134箇所）を
令和２年度から概ね15年間で実施⇒ 緊急輸送道路にある39箇所を優先的に対策（内対策完了：17箇所、完了目標：令和11年度）◆ Ｒ6取組ポイント ◆・5路線で落石対策を実施（主）松江鹿島美保関線（主）境美保関線（主）松江島根線（一）松江市七類港線（一）本庄福富松江線

・R5補正予算額066,000千円
R6当初予算額153,000千円✔この他、定期点検を行い危険度を評価しながら、必要に応じた緊急的な対策を実施
落石対策の施工例
第１段階施工第２段階施工

ロープ伏工

国道431号森山工区
着手前

国道431号森山工区
落石防護柵 完成ロックキーパー令和６年度松江県土整備事務所

ひいかわ

主要事業

河川

なかがわ

斐伊川水系

中川（防災安全交付金事業・大規模特定河川事業）

全体事業費
８，１８０百万円
Ｒ５補正予算額
３３８百万円Ｒ６当初予算額
９０百万円

事業進捗率（R５末時点）９０％【事業概要】
・中川は、河道が狭小なため毎年のように浸水被害が頻発しており、特に昭和４７年の梅雨前線豪雨では浸水面積６６ｈａ、床上浸水１６８戸、床下浸水４１２戸、近年では平成１８年に浸水面積２０ｈａ、床上浸水６戸、床下浸水８８戸の甚大な被害を被っています。
・このことから、家屋浸水解消のため、昭和４７年7月豪雨相当の洪水に対応した河川断面を確保し、併せて上流域において放水路を整備することにより流域全体の治水安全度の向上を図ります。
【事業箇所】
くろだちょうほっきちょう松江市黒田町〜法吉町地内

西原橋
麻利支橋
松江北高校
グラウンド

事業箇所

神田橋

【期待される整備効果】

市道橋②

北田川
凡

例

下流区間
（暫定改修済：H18対応）

上流区間

平成18年洪水時の状況
改修による水位低下 約６０cm
床上・床下浸水家屋
９４戸

浸水家屋※平成18年洪水と同程度の降雨に対する効果

法吉郷橋 市道橋①

放水路区間
L=400m

松江城

北田川

中川

②
① 現川拡幅区間 1,400m

城山西堀川【Ｒ６事業内容】
・護岸工、築堤工、橋梁工
・構造物設計、用地補償

大規模特定河川事業
L=760m

防災安全交付金事業 L=1,040m

四十間堀川

０戸

令和６年度松江県土整備事務所
のなみ

主要事業

砂防①

かきたに

医療・福祉拠点の保全（野波D・柿谷D ）（事業間連携砂防等事業等）

全体事業費
３００百万円Ｒ５補正予算額
２０百万円
Ｒ６当初予算額
８百万円

事業進捗率（R５末時点）３３％【事業概要】
・野波D及び柿谷D（松江市島根町野波）は、山腹の浸食や荒廃が進んでおり、土砂災害警戒区域（土石流）の区域内に介護老人福祉施設をはじめ、（主）松江鹿島美保関線などの保全対象があることから、土石流や流木対策として砂防堰堤２基の整備を進めます。 今年度は、野波Dの工事用道路工を進めます。
【事業箇所】
松江市島根町野波
のなみ

工事実施前
柿谷D

野波D
柿谷D

野波D

介護老人福祉施設

砂防堰堤【Ｒ６事業内容】
・工事（野波D 管理用道路工）【期待される整備効果】
・医療福祉拠点である24時間滞在型の要配慮者利用施設と（主）松江鹿島美保関線の安全確保が期待されます。

砂防堰堤

野波Ｄ

柿谷Ｄ

令和６年度松江県土整備事務所

主要事業

砂防②

い し の

医療・福祉拠点の保全（石野E地区 ）（急傾斜地崩壊対策事業）

全体事業費
１６２百万円Ｒ５補正予算額
０百万円
Ｒ６当初予算額
１１百万円

事業進捗率（Ｒ５末時点）１７％【事業概要】
・石野E地区（松江市東持田町）は、がけ高約26m・勾配30〜40°の急傾斜地で、斜面が土砂化して不安定な状況であることから、今後豪雨の際には、がけ崩れが発生するおそれがあります。
・同地区は土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）で、老人保健施設（要配慮者利用施設）などの保全対象があることから、急傾斜地崩壊防止施設の整備を進めます。今年度は、用地買収を進めます。
急傾斜地【事業箇所】
ひがしもちだちょう

松江市東持田町②

老人保健施設①
石野E地区

被害想定区域【Ｒ６事業内容】
・用地買収

凡例

○

①

老人保健施設（要配慮者利用施設・24時間滞在型）

急傾斜地
被害想定区域
保全対象
崩壊箇所等
写真位置・方向【期待される整備効果】
・医療福祉拠点である24時間滞在型の要配慮者利用施設の保全により、入居者（収容人員100名）の安全確保が期待されます。

斜面小崩壊の状況②

令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業

農業農村（中山間）やすぎ安来地区 中山間地域農業農村総合整備事業

全体事業費 １，３７６百万円
Ｒ５補正予算額− 百万円
Ｒ６当初予算額 １８６百万円

事業進捗率（R５末時点）３１％【事業概要】
・本地区の農地は、狭小な区画であることから、大型機械導入の妨げとなっている。また、用水路は未整備
で土水路が多く、既存水路は老朽化しているため、営農に支障を来している。このため、農地や農業水利
施設等の農業生産基盤整備と農業集落防災安全施設整備を一体的に行い、中山間地域の特色を活かした農業を確立する。
【事業箇所】
安来市
広瀬町・伯太町

防火水槽整備後

暗渠排水整備前

暗渠排水整備後【事業計画】R3〜R9
・農業用用排水施設 ５路線（2,070m)
・ほ場整備
12団地（62.3㏊ ）・暗渠排水
3団地（18.7㏊ ）・集落防災安全施設 4箇所（4基)【Ｒ６年度事業内容】
・用水路工事3路線
・ほ場整備工事 3団地
・防火水槽工事 1箇所

ほ場整備前

ほ場整備後

【期待される整備効果】
・農業生産基盤を整備することにより、集落営農組織等への農地集積の促進、労働時間の短縮や営農経費節減等による効率的な営農を実現し、地域農業及び農村の維持・活性化を図る。
・防火水槽を設置することにより、水量不足を解消し、初期消火と延焼防止が可能となり、安全性の高い生活環境が構築される。

令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業
おおの大野地区 農地中間管理機構関連農地整備事業

農業農村（ほ場）①

交付金
【道路】
全体事業費
１，８８２百万円
Ｒ５補正予算額 ４４０百万円
Ｒ６当初予算額
５４百万円

事業進捗率（R５末時点）３８％【事業概要】
・本地区は、昭和50年代にほ場整備を実施しているものの、区画や耕作道路が狭小であるため、大型機械の導入の妨げとなり、効率的な営農に支障をきたしている。このため、本事業の区画整理により生産性の高い農地を確保し、担い手への農地集積、高収益作物の導入により経営の安定化を図り、地域の農業競争力の強化を図る。
・また、島根創生計画（農林水産基本計画）に掲げられた目標である農業産出額１００億円を達成するため、
水田園芸の取り組みにより農業生産性の向上を図ると共に持続可能な農業基盤を整備する。
・大野地区における水田園芸目標面積：A＝5.0ha（県推進品目の玉ねぎを予定）
狭幅な道路（全幅2.0ｍ）【事業箇所】
松江市大野町、上大野町【事業計画】
令和3年度〜令和8年度
・区画整理 A=57.8ha
・暗渠排水 A=57.2ha【令和6年度事業内容】
区画整理 A=11.3ha
暗渠排水 A=3.7ha

宍道湖

狭小な農地

【期待される整備効果】
・農地の大区画化（30a→1ha）、耕作道路の整備により大型機械の導入が進むことで、営農コストの削減が期待できる。
・水田の汎用化対策を行うことで、高収益作物を導入することができ経営の安定化を図ることができる。

令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業
うかしょうだいさん

宇賀荘第三地区 農業競争力強化農地整備事業

農業農村（ほ場）②【道路】
全体事業費交付金
３，９６２百万円
Ｒ５補正予算額 ２５０百万円
Ｒ６当初予算額 １５０百万円

事業進捗率（R５末時点）９０％【事業概要】
・担い手への農地集積・集約化を図りつつ、生産効率を高め、高収益作物の導入・拡大等を図る農地の大区画化・汎用化等を推進することで、競争力のある農業の実現を目指しています。
【事業箇所】
安来市宇賀荘町外【事業計画】
平成29年度〜令和9年度
区画整理
91.8ha
暗渠排水工 86.4ha【令和６年度事業内容】
区画整理 5.9ha【期待される整備効果】
・農業者の減少が急速に進む中で、事業を契機に設立した農事組合法人（新たな担い手）に農地を集積することにより、農業の生産基盤である農地を維持し、荒廃農地の発生を未然に防ぐことが期待されます。
・同時に大型機械等の導入が可能な農地の大区画化や排水対策、水管理の省力化等を可能とするパイプライン化等の基盤整備を進めることにより、生産コストの大幅な削減が期待されます。
・地下かんがい施設の整備により農地の汎用化を進めることで、より収益性の高い農業（水田園芸）の取組拡大が期待されます。

令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業
こそし

古曽志地区 農地中間管理機構関連農地整備事業

農業農村（ほ場）③

交付金
全体事業費
１，７３６百万円【道路】
Ｒ５補正予算額 １２０百万円
Ｒ６当初予算額
４０百万円

事業進捗率（R５末時点）５４％【事業概要】
・農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者の費用負担や同意を求めない農地の大区画化等の基盤整備を実施することで、担い手への農地の集積・集約化を加速化し、競争力のある農業の実現を目指しています。
【事業箇所】
松江市古曽志町【事業計画】
令和2年度〜令和11年度
区画整理44.3ha
暗渠排水工 44.3ha【令和６年度事業内容】
区画整理 3.6ha【期待される整備効果】
・地域の優良な担い手への農地集積・集約化を進めることにより、農業の生産基盤である農地を維持し、荒廃農地の発生を未然に防ぐことが期待されます。
・同時に大型機械等の導入が可能な農地の大区画化や排水対策、スマート農業（自動走行農機等）に対応した基盤整備を進めることにより、生産コストの大幅な削減が期待されます。
・基盤整備を進めることで、より収益性の高い農業（水田園芸）取組拡大が期待されます。

令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業
ほ場整備を契機とした非農用地の創出と農業・観光・福祉が連携して行う地域づくり

農業農村（ほ場）④
全体事業費 ７，７９０百万円
Ｒ５補正予算額 ２００百万円
Ｒ６当初予算額 ２７０百万円－安定的な営農経営を核とした複合産業化による次世代に繋がる郷づくり－

事業進捗率（R5末時点）３％

いいなし

農業競争力強化農地整備事業【飯梨地区】
事業概要︓区画整理 206.4ha
予定工期︓R4〜13
Ｒ６事業︓区画整理 8.7ha

ポイント・ほ場整備を契機に立ち上げる営農組織に全ての農地を集積して生産コストを低減。
汎用化された農地で、キャベツやタマネギなど高収益作物を生産拡大。
・創出した非農用地で農家レストラン（地産地消）や産直市も開催できる美術館駐車場等を整備予定。
・複合産業化（農福連携による６次産業化及び足立美術館やさぎの湯との連携）に
より地域の活性化を図る。・・・周遊・滞在による農村体験

島根県安来市

飯梨地区

農地集積

【現況】
（農）うえだ（農）いいなし（農）アグリ西松井

農家レストラン、
カフェ用地

地域資源)「自然」車山「歴史」月山富田城「交流」観光農園「観光」足立美術館、さぎの湯温泉

個人農家

集落営農から会社へ・・・
農業を軸とし地域の特性を生かした複合経営を目指す

【農業】
【計画】

▲車山

（仮称）株式会社 車
山

農家レストランカフェ

水田
現在は、（農）うえだ、（農）いいなし、（農）アグリ西松井が事業区
域内の約4割を集積し、残り6割は個人農家による営農が行われているが、その多くは高齢化による離農が懸念されるため、事業導入を契機に既存法人を含め、営農組織の一本化により営農効率の向上を図るとともに、高収益作物の導入し、持続可能な農業体系の確立を目指す（仮称）(株)車山営農組織事務所、農機具用倉庫、育苗ハウス用地

営 農 計 画（ha）【営農拠点区域】【観光拠点区域】●足立美術館♨さぎの湯

たまねぎ 0.3
キャベツ 0.1

飼料…
園芸作…

たまね
ぎ 10.076%
down

162,731
10,345%
up

1,558
現況

かんしょ
12.2

高収益作物の生産額（千円）

8,784

足立美術館
○月山富田城

アスパラガ
ス 0.5

キャベツ スイート13.0 コーン 2.0

生産コスト（円／米60kg）

36,857

その他果樹等 0.4

水稲
153.9

水稲
163.8

畑

さぎの湯
駐車場、直売所用地

飼料
用米
3.0

計画

現況

計画

農福連携

観光連携

温泉事業連携（足立美術館）（さぎの湯）★地域の将来像【構想】事業を契機に（仮称）株式会社 車山を立ち上げ、事業実施後、100％農地集積を図る。そして、営農経営の安定化を図るため、高収益作物であるキャベ
ツ、タマネギ等の栽培に取り組み、農業所得の向上を目指す。
営農組織は集落営農にとどまらず株式会社化し、飯梨地域の各方面（他産業）と連携して発展的且つ安定的な営農活動を行う。
・ 福祉施設 ×農福連携
・ 足立美術館×観光農業（田園風景の活用、美術館駐車場の産直市
利用など）
・ さぎの湯 ×温泉熱利用による施設園芸（イチゴ、ぶどう、メロン）令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業

農業農村（ため池）①
全体事業費
交付金５１０百万円【道路】

いがしらにごうＲ５補正予算額
Ｒ６当初予算額

井頭２号地区 農村地域防災減災事業

− 百万円
６０百万円

事業進捗率（R５末時点）６７％【事業概要】
・井頭２号ため池は、老朽化に伴う堤体からの漏水及び取水施設の破損により貯水が危険な状態であること
及び豪雨・大地震が発生した場合に決壊する危険性が高いことから本事業によりため池の改修を行います。

【事業箇所】
松江市玉湯町布志名【事業計画】
令和元年度〜令和７年度(予定)
堤体工(H=10.4m L=71.1m)：１式取水施設(斜樋・底樋）工 ：１式
洪水吐工：１式
管理用道路工：１式

国道９号
山陰道

平面図

断面図

○

写真撮影箇所

堤高 H=10.4m
堤長 L=71.1m

堤体下流側の漏水状況○部拡大写真□部拡大写真

【令和６年度事業内容】
堤体掘削・盛土工 一式
堤体附帯工一式【期待される整備効果】
・本事業で井頭２号ため池の異常気象時の安全性の向上と農業用水の安定的な貯水・取水が可能となり、下流域の保全や農業生産の維持が図られます。

令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業

農業農村（ため池）②

やまべおおつつみ

山辺大堤地区 農村地域防災減災事業

全体事業費
７２７百万円Ｒ５補正予算額 − 百万円
Ｒ６当初予算額
５百万円

事業進捗率（R５末時点）１.４％【事業概要】
・山辺大堤ため池は、老朽化に伴う堤体からの漏水及び取水施設の破損により貯水が危険な状態であること
及び豪雨・大地震が発生した場合に決壊する危険性が高いことから本事業によりため池の改修を行います。
【事業計画】
令和５年度〜令和８年度(予定)
堤体工(H=5.4m L=193m)１式
取水施設(斜樋・底樋）工 １式
洪水吐工 １式
管理用道路工 １式【事業箇所】
安来市月坂町

国道９号線

安来インター線

安来IC

平 面

図

標準断面図

山辺大堤

【令和６年度事業内容】
詳細設計 一式
用地買収費 一式【期待される整備効果】
・本事業により、山辺大堤ため池における異常気象時の安全性の向上と農業用水の安定的な貯水・取水が可能となり、下流域の保全や農業生産の維持が図られます。

農業農村（農道）

令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業

全体事業費 １，２７２百万円
Ｒ５補正予算額
２５百万円
Ｒ６当初予算額
４５百万円

おおさと

大郷地区 農村地域防災減災事業

事業進捗率（R５末時点）７１％【事業概要】
・大郷農道は伯太町峠之内と広瀬町宇波をつなぎ、周辺集落の連携を図る道路です。
・本道路は、豪雨等で過去に幾度となく法面の小崩壊が発生し、かつ道幅も狭いため、緊急時の避難路としての利用に不安の声があり、また、小型車両で農作物を輸送する事を余儀なくされています。
・本事業で道路の拡幅工事を行うことによって、緊急避難路としての活用がなされるとともに中型車両の走行が可能になり輸送コストの削減が図られます。
至 国道9号及び指定避難場所【事業箇所】
安来市伯太町峠之内【事業計画】
・H28〜R９
・L=1,831m
・農道改良【Ｒ６年度事業内容】
・道路 L=400m
・旧橋撤去工 一式

既存橋梁（幅員狭小）

至
広瀬町宇波及びｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

近傍農道での法面崩壊事例

大郷地区 L=1,831m

至 日南町【期待される整備効果】
・道路を拡幅することにより、緊急時の避難路、効率的な農作物輸送に活用されることが期待されます。

令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業

農業農村（地すべり）

農地地すべり対策の推進【道路】
全体事業費交付金
１，２４３百万円
Ｒ５補正予算額
４５百万円
Ｒ６当初予算額
５５百万円【事業概要】
・地すべり防止区域内での地すべり現象の防止並びに既存の地すべり防止施設の長寿命化を図ります。
【地すべり対策事業実施箇所】
松江地区（令和3年度〜令和8年度）
今年度内容：地下水排除工事 １式【長寿命化事業実施箇所】
松江東地区（令和元年度〜令和7年度）
今年度内容：施設長寿命化工事 １式
松江南地区（令和3年度〜令和8年度）
今年度内容：施設長寿命化工事 １式
松江北地区（令和4年度〜令和8年度）
今年度内容：調査設計 １式
安来地区（令和3年度〜令和8年度）
今年度内容：施設長寿命化工事 １式

地表水排除工（排水路）

地下水排除工（集水井）

抑止工（杭 工）

斜面改良工（法枠工）【期待される整備効果】
・写真に示す地すべり対策工事の実施により、人家、農地、道路その他の公共施設を地すべり被害から守ります。
・既存の地すべり防止施設を計画的に補修することにより、地すべり防止効果の長期持続を図ります。

令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業

山地災害対策の推進（治山事業）

林野公共（治山）
交付金 【道路】【事業概要】
・保安林の公益的機能（水源かん養・災害防備）の維持・向上を図るために治山事業を推進します。
【実施箇所（R5補正・R6予算）】＜復旧治山＞
田頼地区
谷止工
上来待地区
測量設計１式谷止工
上来待2地区 測量設計１式 【新規】
上意東地区
谷止工、山腹工

谷止工

山腹工（法枠工）

山腹工（落石防護柵）

保安林整備＜緊急予防治山＞
寺谷地区
谷止工、山腹工
下十年畑地区 谷止工＜保安林整備＞
広瀬地区、伯太地区
下刈、除伐、本数調整伐＜林地荒廃防止施設災害復旧（R5災）＞
幸町地区
山腹工
灘組地区
山腹工

【期待される整備効果】
・谷止工や山腹工により、人家、道路、その他の公共施設
を山地災害から保全します。
・保安林整備により災害に強い健全な保安林を育成します。

令和６年度 松江県土整備事務所 主要事業
かみきまち

上来待線

林野公共（林道）
全体事業費交付金９４０百万円【道路】
Ｒ５補正予算額
Ｒ６当初予算額

林業専用道整備事業

６０百万円
２０百万円

事業進捗率（R５末時点）１４％【事業概要】
・上来待線は、松江市宍道町白石の林道堅田線から宍道町上来待の地方主要道玉湯・吾妻山線を結ぶ林業専用道です。林業専用道は、主に森林施業に利用し、10t積トラック等の走行を考慮した道です。
・当該区域は路網が未整備であり原木搬出等にコストがかかるため、本路線の開設により作業コスト軽減につながります。
終点部【事業箇所】
松江市宍道町上来待【事業計画】
・H30〜R9・W=3.6m
・L=8,200m
・林業専用道開設【R6年度事業内容】
・開設 L=400m

主要地方道玉湯・吾妻山線
開設状況

R6

R6

【期待される整備効果】
・10ｔ積トラックによる原木搬出が可能になり、木材生産の低コスト化が図られ、林業の生産性が向上します。

令和６年度松江県土整備事務所

主要事業

県営住宅等の新築、改修及び長寿命化

建築
交付金 【道路】【事業概要】
・県営住宅、県有施設及び県立学校等の新築、改修及び長寿命化など、安全で安心な住まい・暮らしの環境とするための整備を進めます。
県営住宅 淞北台団地 建替事業
■R6年度事業
新１号棟建設工事
予定工期 Ｒ6.12〜R8.12
工事費
約 444千万円
規模等
鉄筋コンクリート造８階建
整備戸数 74戸■今後の予定新２号棟建設子育て支援住宅建設

延べ床面積

R10.1〜R11.12 36戸（予定）R10.1〜R11. 39戸（予定）

完成予想図

6,150㎡

防災訓練（風水害）の実施

危機管理〜梅雨・台風等に備え、集中豪雨による大規模災害発生を想定した防災訓練を実施しました〜【事業概要】○開催日時︓令和6年6月5日（水） １３︓０５〜１６︓４０○訓練概要︓・若手職員（採用１〜２年目）の多くが参加する訓練とする。
・豪雨災害時における初動体制の確保、職員一人一人の役割分担を明確化し、関係機関との連携の下、災害対応能力の向上を図る。
・被災状況の情報収集が、迅速に実施されるかを検証する。
・建設業協会会員各社と連携し、情報伝達訓練及び被災状況確認を実施する。

【訓練】所内災害対策会議

・ＵＴＭグリッド座標管内図を使用し被災位置を特定する。
○被災想定︓国道・県道（崩土、路肩崩壊）、河川（護岸倒壊）、山崩れ（土砂災害）、ため池（法面崩壊）等○参加団体︓松江県土整備事務所、広瀬土木事業所、宍道湖流域下水道事務所
松江地区建設業協会･協会会員各社、安来建設業協会･協会会員各社【訓練】状況把握ボード

 令和３年７〜８月に発生した災害を教訓に実践的な訓練としました。

 下半期には、地震を想定した訓練を行う予定です。

令和６年度松江県土整備事務所

主要事業

インターンシップ等の実施

人材確保【事業概要】
・今年度も、大学生、高専生及び高校生を対象に、就業体験や若手職員との交流などを通じて、島根県土木・
農林土木業務の面白さ・やりがい、職場の雰囲気・交流、社会人としての生活環境などを学んでもらう
ため、職場体験型の「インターンシップ」等を実施し、未来の「仲間」づくりと建設担い手確保に繋げる取組を積極的に進めていきます。
※以下は、Ｒ５インターンシップのひとコマです。