神戸町通学路交通安全プログラム〜〜通通学
学路
路のの安安全全確確保
保にに関関すするる取取組
組のの方
方針
針〜〜

令令和
和６６年
年３３月
月

神戸町通学路安全推進会議

神戸町通学路交通安全プログラム

１．交通安全プログラムの目的
平成２４年、全国で登下校中の児童生徒が犠牲となる交通事故が相次いで発生したことから、平成２４年８月に各小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。
平成２５〜２６年度は、岐阜県から通学路安全推進事業の指定を受け、より効果的な安全対策の検討を行ってきました。
引き続き通学路の安全確保に向けた取組みを行うため、関係機関の連携体制を構築し、「神戸町通学路交通安全プログラム」を策定しました。
今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。

２．通学路安全推進会議の設置
関係機関の連携を図るため、神戸町通学路安全点検連絡協議会の構成員に神戸中学校の関係者を加えた構成員で「神戸町通学路安全推進協議会」を設置しました。

【構成メンバー】
・神戸町教育長（１名）
・神戸町教育委員会教育部長（１名）
・神戸町教育委員会教育課長（１名）
・神戸町総務課長（１名）
・神戸町建設課長（１名）
・小中学校長（小学校４名・中学校１名）
・小中学校ＰＴＡ会長（小学校４名・中学校１名）
・学校安全サポーター協議会（協議会長１名・各校区代表４名）
・区長会（各校区代表４名）
・神戸交番所長（１名）
・大安地区交通安全協会神戸支部長（１名）
・大垣土木事務所道路課（１名）

３．取組方針（1） 基本的な考え方
継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。
これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。

［通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル］①実施時期等
・原則町内の４小学校区を２つのグループに分け、２年に１回合同点検を実施することとし、実施時期は、積雪時の危険箇所の把握のため、「夏期・冬期」を交互に行います。（状況や要望等により変動する場合があります。）
・通学路安全推進協議会において課題を設定し、合同点検を実施します。
②合同点検体制・学校、保護者、道路管理者、警察、自治会等の参加により実施します。
（３） 対策の検討（Ｐｌａｎ）
・合同点検の結果により明らかになった対策必要箇所は、箇所ごとに歩道整備や防護柵の設置などのハード対策や交通規制や交通安全教室教育などのソフト対策を対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。

（４） 対策の実施（Ｄｏ）・抽出箇所の具体的な実施にあたっては、対策が円滑に進むよう関係者間で連携を図りながら、対策を講じるよう努めていきます。
（5） 対策効果の実施（Ｃｈｅｃｋ）☆合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等は、実際に期待した効果が上がっているのか、保護者や児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するために、・地域住民へのアンケートの実施
・車両と歩行者の離隔など安全性を測定・事故件数の減少・増加などを把握など、対策実施後の効果を把握するための手法を検討し、対策効果の把握を実施します。
（６） 対策の改善・充実（Ａｃｔｉｏｎ）
・対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。

４．箇所図、箇所一覧表の公表
・点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために学校ごとの「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、町ホームページ等で公表します。
別添①：対策箇所一覧表
別添②：対策箇所図

対策一覧表別添①【 神戸小学校 】№路線

令和６年３月名① 町道丈六道神戸３号線、7号線② 町道更屋敷神戸１号線
③④線
線

応

事業主体

備考

・外側線の引き直し

神戸町

済・通学路の看板設置

神戸町

済・カラー舗装神戸町

済

上新町・下新町

交通量が多く白線が消えて見えづらい・外側線の引き直し及び破線追加

神戸町

済

平野屋東側付近

幅員が狭く歩道との区別がなく危険・道路鋲設置、道路標識の移設

神戸町

未・外側線を引く

神戸町

済・止まれの標識以外に通学路表示

神戸町

済・通学路の看板設置

神戸町

済・外側線を引く

神戸町

済・横断歩道設置

公安委員会

済交差点（下野内科北付近）
広善寺付近

朝夕の交通量が多く危険
朝夕の交通量が多く危険

井田南交差点

朝夕の交通量が多く危険

川西

信号機はあるが、待場ぎりぎりを車が通 ・カラー舗装

岐阜県

済・北東角へガードパイプ設置

上新町・横町・カラー舗装や外側線を狭くする

神戸町

済線・神戸68号線

横町公民館東交差点・消火栓ボックスの移設

神戸町

済・カラー舗装神戸町

済・外側線等の引き直し

神戸町

済・減速表示、破線のワイド化

神戸町

未・都市下水路上部の再施工

神戸町

済・歩道橋の改修

神戸町

済

岐阜県

済

神戸町

済

町道更屋敷神戸1号線・神戸45号 下新町線

⑪ 県道赤坂神戸線⑫ 町道神戸72号線・74号線⑮

朝夕の交通量が多く危険（抜け道）

対県道交差点（綿重商店北） 過し危険⑩⑭

通学路の状況・危険の内容

町道神戸114号線・神戸65号⑨ 町道神戸74号線・下宮15号線⑬

小学校北交差点付近道路

町道丈六道神戸5号線・神戸９号 三津屋⑥ 県道赤坂神戸線⑧

丈六道

町道神戸21号線・丈六道神戸2号 栄町⑤ 町道末守神戸1号線⑦

箇所名・住所

下新町公民館北東三叉路

朝夕の交通量が多く危険

朝夕の交通量が多く危険

下宮 役場

都市下水路伏せ越ししてあるが、老朽化

都市下水路が著しく、段差等ができ危険

神戸小学校西側歩道橋

錆や腐食等の老朽化著しく危険

川西

信号機はあるが、待場ぎりぎりを車が通 ・北東ポストコーン設置

川西西交差点

過し危険

役場北から栄町公民館付近 幅員が狭く歩道との区別がなく危険

・南東ポストコーン設置
・歩道を広くして外側線引き直し
・路側帯部分のカラー舗装。

済

県道岐阜関ヶ原線、町道丈六道6 丈六道

抜け道になっており、通学時間帯に車の ・地下道入口付近カラーコーン設置

岐阜県済号線

神戸自動車東

交通量が多く危険・路側帯部分カラーコーン設置

岐阜県済

県道大垣大野線、町道神戸94号

福井

車の通行量が多く、歩行者が巻き込まれ線

神戸大橋西歩道

る恐れあり

・歩道部分にカラーコーン設置

岐阜県済

県道大垣大野線、町道神戸94号

福井 西座倉

車道と歩道の間にガードレール未設置区線

神戸大橋西側間があり危険・ガードレールの設置

岐阜県

未【 下宮小学校 】
№路

線

名

① 町道落合柳瀬１号線② 町道新屋敷落合1号線③ 町道新屋敷落合1号線④ 町道柳瀬1号線

箇所名・住所線
線⑥ 県道曽井中島美江寺大垣線⑦1⑦2

県道大垣大野線
県道大垣大野線⑧ 県道曽井中島美江寺大垣線⑨ 町道瀬古落合3号線、柳瀬47号線⑩ 町道瀬古落合1号線

事業主体

備考

・外側線の引き直し

神戸町

済・カラー舗装

神戸町済

・減速表示

神戸町済

公安委員会

済

神戸町未公安委員会

済

神戸町

未

公安委員会

済

・外側線等の引き直し

神戸町

済・ポストコーンの設置

神戸町

済・外側線等の引き直し

神戸町

済・ポストコーンの設置

神戸町

済・交差点から東にｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置

岐阜県

済

岐阜県済

岐阜県

済

・交差点南東側にｶﾞｰﾀﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置

岐阜県

済・北東、西側既設ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ延伸

岐阜県

済・ｺﾝﾋﾞﾆ入口縁石にﾎﾟｽﾄｺｰﾝの設置

神戸町

済・ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの大型化

神戸町

済・カラー舗装神戸町

済

交通量が多く歩車道の区別無く、幅員も正行寺付近の南北道路

狭く見通しが悪いため危険

瀬古

交通量が多く車が高速で走行するため危 ・横断歩道の設置

下宮小学校北側道路

険

落合

交通量が多く車が高速で走行するため危 ・横断歩道の設置

神明神社入口付近道路

険

柳瀬

交通量が多く車が高速で走行するため危

柳瀬公民館交差点

険

斉田霊園南交差点⑤- 町道新屋敷斉田１号線、斉田3号 斉田
2対柳瀬⑤- 町道新屋敷斉田１号線、斉田１号 斉田
1

通学路の状況・危険の内容

斉田175-1番地前交差点

南北に交通量が多く、見通しが悪く危険
南北に交通量が多く、見通しが悪く危険

応・横断歩道標識の移設
・歩道の標識支柱をＬ字型に取替
・横断歩道の設置

柳瀬

交通量が多く車が高速で走行するため危

福田橋東信号交差点東

険

瀬古

交通量が多く車が高速で走行するため危 ・交差点南東、西側にｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設

信号交差点（下宮小学校西）
柳瀬

新屋敷

柳瀬

信号交差点

険

交通量が多く車が高速で走行するため危 ・道路改良を実施し、歩道を設置
険、歩道がなく歩行者の通行が困難
交通量が多く車が高速で走行するため危（ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ神戸やなぜ店） 険
柳瀬

見通しが悪く、通行車両が速度を落とさ

専修寺北Ｔ字路ない

瀬古
健康やさい村南西交差点

置

見通しが悪く、事故が多いため危険・歩車道境界にｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟを設置

【 南平野小学校 】
№
①路線

名

交通量が多く車が高速で走行するため危１号線

険③ 町道西保南方１号線④ 町道南方和泉１号線⑤⑦

新西保交差点西保
西保集合場所付近の横断歩道

西保

新西保から西保の東西道路 い箇所があり白線等も消えており危険
南方・和泉

対

応

事業主体

備考

・外側線の引き直し

神戸町済・水路を伏せ越しし待場設置

神戸町

済・外側線等の引き直し

神戸町

済

公安委員会

済

交通量が多く車が高速で走行するため危 ・横断歩道の設置

南平野幼児園西交差点付近 険・ポストコーンの設置

神戸町

済

中沢付近

・樹木の剪定神戸町

済・電光表示板（横断注意等）の設置

神戸町

済・カラー舗装の再施工

神戸町済・カラー舗装岐阜県

済・区画線等の引き直し

岐阜県

済・止まれ標示の塗り直し

大垣輪中堤

堤の樹木の枝の伸長

町道川西中沢１号線、南方前田1 加納

南北に交通量が非常に多く、速度超過で号線走行する車が多く危険

竹中スーパー交差点（南北に横断注意表示板設置済）

県道赤坂神戸線、町道南方24号 南方

交通量が多く車が高速で走行するため危線

公民館付近交差点

険

公安委員会

済

和泉

分団登校が集中する時間帯において、車 ・路側帯のカラー舗装（西側）神戸町

済が通過する際、危険・路側帯のカラー舗装（東側）神戸町

済

民家車庫が死角となり事故が多発

・カーブミラーの設置

神戸町

済

南平野小学校西南交差点
町道川西中沢１号線、中沢13号 中沢

南北に交通量が非常に多く、速度超過で ・電光表示板（横断注意等）の設置

神戸町

済

線

中沢霊園南横断歩道

走行する車が多く危険

神戸町

済

和泉

南北に交通量が非常に多く、速度超過で ・電光表示板（横断注意等）の設置

神戸町済

菅野川歩道橋横断歩道

走行する車が多く危険

・カラー舗装神戸町

済・注意看板（横断注意）の設置

神戸町

済・ポストコーンの設置

神戸町

済・カラー舗装神戸町

済・カラー舗装神戸町

未⑩ 町道西保中沢1号線、和泉19号線⑪

幅員が狭く歩道の待場がなく危険
交通量が多く､幅員が狭く歩車道の区別がな⑧ 町道南方和泉５号線、和泉1号線 南平野小学校西側、東側⑨

通学路の状況・危険の内容

町道西保南方１号線・北一色西保 新西保② 町道西保南方１号線⑥

箇所名・住所

町道南方八条1号線、西保八条2 八条

見通しが悪く、通行車両が速度を落とさ号線

瑞雲寺北交差点ない

八条

道路幅員が狭く、見通しも悪く、ほとん

八条区公民館西側交差点

どの車が減速しないため危険⑫ 町道南方八条1号線

・カラー舗装【 北小学校 】№路線

名① 町道北一色67号線② 町道横井丈六道3号線③

済小学校北東交差点から・横 交通量が多く外側線が消えかけて見えづ ・外側線の引き直し

神戸町

済

井信号交差点道路

神戸町

済

らく危険・道路の嵩上げ

・通学路の表示看板の設置

済線

北部水源地西三叉路付近

険・横断歩道の注意喚起標識の設置

神戸町

済

中島

交通量が多く車が高速で走行するため危

北部水源地西三叉路付近

険・ポストコーンの設置

神戸町

済小学校南養老線地下道

地下道が低く危険・頭上注意喚起塗装等

神戸町

済・横断歩道看板の設置

神戸町

済・カラー舗装

神戸町

済

公安委員会

済

・通学路看板の更新

神戸町

済・カラー舗装神戸町

未・外側線の引き直し

神戸町

未

町道横井北一色1号線、北一色安 北一色

交通量が多く車が高速で走行するため危

次2号線

町立図書館東三叉路

険

北一色

早朝、駅へ向かう車等で交通量が多く危

北神戸駅西踏切付近

険⑧ 県道53号岐阜関ヶ原線

北一色

歩道橋登り口と車道との間隔が狭く、大岐阜関ヶ原線歩道橋南型車両の交通量も多いことから危険

・横断歩道標識の角度調整

・車道と歩道との境にｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟま
たはポストコーンの設置

車の交通量が多く、複雑な交差点であ ・外側線、ﾎﾟｽﾄｺｰﾝの再施工

2号線ほか

松屋商会西5差路

り、歩行者に接触する恐れがあり危険

安次

道路幅員が狭く、車の通行時に歩行者に ・外側線の引き直し

北小学校北側道路

接触の恐れがあり危険

安次

通学路である注意喚起が少ないので、車⑪ 町道横井丈六道2号線

横井

安次物品倉庫東側道路が注意しないため危険

町道神戸西保2号線、更屋敷西保 幸町

通学路注意の看板があるが、通行車両が2号線通学路と確認しづらく危険

松屋商会西5差路西側

町道北一色南方1号線、神戸西保 更屋敷1号線

西田自動車南西交差点

通行車両が通学路と確認しづらく危険

岐阜県

・「止まれ」路面標示

町道神戸西保1号線、更屋敷西保 幸町⑩ 町道北一色安次2号線⑬

神戸町

雨天時に道路が冠水し危険

応

神戸町⑦ 町道北一色69号線、76号線⑫

備考

岐阜関ヶ原線歩道橋北道路

対

交通量が多く車が高速で走行するため危 ・カーブミラーの設置

⑤

⑨

事業主体

北一色

通学路の状況・危険の内容

町道北一色田１号線、横井22号 中島④ 町道横井22号線⑥

箇所名・住所済
済

神戸町済

神戸町

未・通学路標識等の追加

神戸町

未・通学路注意の看板修繕

神戸町済

神戸町

未（下水道工事完了後）・通学路の表示看板の設置

・カラー舗装（道路改良後）【 神戸中学校 】
№路

線

名

箇所名・住所

通学路の状況・危険の内容

対

応

事業主体

備考

・踏切内の拡巾や歩道整備等
三津屋① 町道神戸西保1号線

東赤坂第８号（広神戸駅南）の踏切

交通量が多く、登下校時は特に車両・自転車・生徒が混雑し危険・踏切内の改修等については、鉄道事業者と調整となり難しいため、通学路の表示看板の設置やカラー舗装

鉄道事業者
神戸町

未の施工等、周辺環境の整備
下宮② 県道大垣大野線

福井ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ交差点南の横断歩道

交通量が多く、朝夕に信号による渋滞が発生するため危険・外側線等の引き直し
・カラー舗装岐阜県

済（※県道工事との調整による）

西保

歩車道の区別がなく幅員も狭いため、危 ・通学路表示板の設置

神戸町済

安藤大理石西険

神戸町

済

県道赤坂神戸線、末守西保2号

西保

交通量が多く、登下校時に歩行者や自転 ・外側線の引き直し線、更屋敷西保5号線

南方商事南東交差点

車に接触する恐れがあり危険③ 町道末守西保２号線

・水路を伏せ越し等で歩道整備

・横断者の安全確保

岐阜県
公安委員会

未

神戸町

西保・八条
⑤ 町道西方八条2号線

県道赤坂神戸線点滅信号南 外側線が数年前から消えており危険進道路・外側線の引き直し

神戸町済⑩錆や腐食等の老朽化著し
く危険⑬抜け道になっており、通学時間帯に車の交通量が多く危険

別添②① 朝夕交通量が多く危険③ 朝夕交通量が多く危険対策済
対策済〈対策メニュー〉
・歩道橋の改修

対策済⑬〈対策メニュー〉
・外側線引き直し
・通学路看板設置
・カラー舗装〈対策メニュー〉
・地下道入口にｶﾗｰｺｰﾝ設置
・歩道部分にｶﾗｰｺｰﾝ設置

対策済〈対策メニュー〉
・外側線、破線
・通学路看板設置⑤ 朝夕交通量が多く危険⑦ 朝夕の交通量が多く危険

①

対策済

対策済

〈対策メニュー〉
・横断歩道の設置⑩⑤ 神戸小学校④ 朝夕の交通量が多く危険〈対策メニュー〉
・カラー舗装や外側線を狭くする
・消火栓ボックスの移設③対策済⑦④〈対策メニュー〉
・外側線を引く・通学路看板設置⑫幅員が狭く歩道との区別もなく危険

⑫②

神戸中学校

対策済

⑧〈対策メニュー〉
・歩道部分が広くなるよう外側線の引き直し
・歩道部分のカラー舗装⑨⑪ 信号機はあるが、待場ぎりぎりを車が通過し危険⑥⑪
対策済〈対策メニュー〉
・ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置（南東側）
・ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置（北東側）⑨ 都市下水路を伏せ越ししてあるが老朽化で段差等ができ危険⑥ 信号機はあるが、待場ぎりぎりを車が通過し危険⑧ 朝夕の交通量が多く危険

一部未対策

対策済
〈対策メニュー〉
・都市下水路上部の再施行

対策済〈対策メニュー〉
・歩道カラー舗装・ガードパイプ設置（北東側）② 交通量が多く白線が消えて見えづらい。幅員が狭く歩道との区別がなく危険〈対策メニュー〉
・外側線、破線追加
・道路鋲設置と道路標識移設

一部未対策〈対策メニュー〉
・カラー舗装・外側線等の引き直し
・減速表示、破線のワイド化

通学路(神戸小学校指定）
通学路(神戸中学校指定）
要対策箇所

⑩見通しが悪く、事故が多いた
め危険② 交通量が多く､危険③ 交通量が多く､危険

一部未対策

一部未対策
対策済
〈対策メニュー〉
・カラー舗装〈対策メニュー〉
・横断歩道の設置
・標識の移設⑦ 通学時間帯の交通量が多く、待場ぎりぎりを車が通過するため危険である〈対策メニュー〉
・横断歩道の設置
・歩道にある標識支柱をＬ字型に取替⑨見通しが悪く、通行車両が速度を落とさない

対策済
対策済
対策済
〈対策メニュー〉
・ガードパイプの設置（南東、南西側）

⑦-2
対策済

⑩
⑦-1
① 交通量が多く歩車道の区別無く、幅員も狭く見通しが悪いため危険〈対策メニュー〉
・カーブミラーの大型化

②③

下宮小学校

⑤-2 南北に交通量が多く子どもには車が見えにくく大変危険である⑨

対策済〈対策メニュー〉
・外側線の引き直し
・カラー舗装 ・減速表示①⑤-2④⑤-1⑧ 通学時間帯の交通量が多く、コンビニへの入店車両に注意が必要である

対策済〈対策メニュー〉
・コーンポストの設置
・外側線等の引き直し⑤-1 南北に交通量が多く子どもには車が見えにくく大変危険である

⑧⑥

対策済
対策済
〈対策メニュー〉
・ガードパイプの設置（南東側）
・ガードパイプの延伸（北東、北西側）
・ポストコーン設置（ｺﾝﾋﾞﾆ入口）④ 交通量が多く､横断するのに危険である

対策済⑥ 交通量が大変多く､危険である〈対策メニュー〉
・カーブミラーの調整・外側線等の引き直し
・コーンポストの設置

通学路(下宮小学校指定）

対策済
対策済〈対策メニュー〉
・横断歩道の設置〈対策メニュー〉
・道路側にガードパイプの設
置

通学路(神戸中学校指定）
要対策箇所通学路(南平野小学校指定）③ 交通量が多く､幅員が狭く歩車道の区別がない箇所があり、白線も消えかかっていて危険通学路(神戸中学校指定）
要対策箇所⑪見通しが悪く、通行車両が速度を落とさない① 交通量が多く車が高速で走行するため危険対策済〈対策メニュー〉
・外側線等の引き直し対策済② 幅員が狭く、歩道の待場がない

対策済〈対策メニュー〉
・横断注意表示板設置済・ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置済
・カラー舗装⑫道が狭く、見通しが悪く、通行車両が速度を落とさない〈対策メニュー〉
・外側線の引き直し

神戸中学校
対策済

未対策
〈対策メニュー〉
・カラー舗装〈対策メニュー〉
・水路を伏せ越しし待場設置①⑧登校時間帯に交通量が多
く危険

対策済

③ ②

〈対策メニュー〉
・カラー舗装⑦ 交通量が多く車が高速で走行するため危険

⑦

⑪

⑫

対策済
・カーブミラーの設置

対策済〈対策メニュー〉
・カラー舗装・区画線等の引き直し
・止まれ標示の塗り直し⑥ 南北に交通量が大変多く、速度超過で走行する車が多く危険④⑧⑥

南平野小学校④ 交通量が多く車が高速で走行するため危険⑩

対策済〈対策メニュー〉
・横断注意表示板設置済・カラー舗装の再施工⑤⑩南北に交通量が大変多く、速度超過で走行する車が多く危険⑨南北に交通量が大変多く、速度超過で走行する車が多く危険対策済⑤ 堤の樹木の枝の伸長〈対策メニュー〉
・横断歩道の設置
・ポストコーンの設置

⑨対策済
対策済
〈対策メニュー〉
・横断注意表示板設置済・カラー舗装対策済〈対策メニュー〉
・樹木の剪定対策済〈対策メニュー〉
・横断注意表示板設置済・カラー舗装③ 交通量が多く車が高速で走行するため危険② 交通量が多く外側線が消えかけて見えづらく危険④ 交通量が多く車が高速で走行するため危険⑩ 道路幅員が狭く車の通行時に接触の恐れがあり危険対策済

未対策
未対策

対策済

〈対策メニュー〉
・カーブミラーの設置
・横断歩道の注意喚起の標識設置

対策済〈対策メニュー〉
・外側線の引き直し
・通学路看板設置〈対策メニュー〉
・コーンポストの設置〈対策メニュー〉
・外側線の引き直し
・通学路看板設置⑥ 交通量が多く車が高速で走行するため危険⑤ 地下道入口付近が低いので危険

対策済

対策済

〈対策メニュー〉
・横断歩道看板の設置
・カラー舗装・横断歩道標識の角度調整③④⑦ 早朝、駅へ向かう車等で交通量が多く危険対策済②〈対策メニュー〉
・頭上注意喚起塗装等⑪通学路の注意喚起が少な
く、車が注意しないため危険

一部未対策

⑩

⑥

⑦〈対策メニュー〉
・通学路看板の更新
・カラー舗装・外側線の引き直し

北小学校

⑪⑤

未対策

①
⑧歩道橋上り口から車道の間隔が狭く危険〈対策メニュー〉
・通学路標識等の追加⑧① 雨天時に道路が冠水し危険

対策済
対策済
対策済
⑨ 車の交通量が多く、複雑な交差点であり危険対策済〈対策メニュー〉
・車道と歩道の境にｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ
ﾌﾟ、ﾎﾟｽﾄｺｰﾝを設置。

⑬ 通行車両が通学路と確認しづらく危険⑬⑫ ⑨神戸中学校
対策済⑫通行路の看板が確認しづ
らく危険

対策済

〈対策メニュー〉
・道路の嵩上げ（幅員が狭いの〈対策メニュー〉
・外側線、ﾎﾟｽﾄｺｰﾝの再施工

で側溝に子どもが足を取られる可能性があるので蓋を出来ればなお良い）

通学路(北小学校指定）

未対策〈対策メニュー〉
・カラー舗装（道路改良後）

対策済〈対策メニュー〉
・通学路看板修繕

通学路(神戸中学校指定）
要対策箇所通学路(北小学校指定）
通学路(神戸中学校指定）
要対策箇所

北小学校
① 交通量が多く、登下校時は車両・自転車・生徒が混雑し危険③ 歩車道の区別がなく幅員も狭いため危
険

未対策

対策済

未対策

対策済

〈対策メニュー〉
・踏切内拡幅や歩道整備等
・通学路看板設置、踏切周辺のカ
ラー舗装

①
神戸中学校

③

〈対策メニュー〉
・通学路表示板設置・水路伏越し歩道整備（車歩道分離）

交通量が多く、登下校時に接触の恐れがあり危険⑤ 外側線が消えており危険対策済〈対策メニュー〉
・外側線の引き直し⑤

未対策〈対策メニュー〉
・外側線の引き直し
・横断者の安全確保策

神戸小⑮車道と歩道の間にガードレール未設置区間があり危険② 早朝、交通量が多く、信号により横断歩道まで渋滞があり危険

未対策

⑮

神戸小

〈対策メニュー〉
・ガードレール設置

⑭

神戸小

対策済

神戸小⑭交通量が多く、歩行者が巻き込まれる恐れあり

②

対策済

対策済

〈対策メニュー〉
・コーンポスト設置〈対策メニュー〉
・外側線等の引き直し
・カラー舗装・コーンポスト設置

⑦-2

下宮小

下宮小学校

通学路(下宮小学校指定）
通学路(神戸中学校指定）
要対策箇所