社会資本総合整備計画

計画の名称

１３．通学路における安全対策の推進

計画の期間

平成24年度 ～ 平成28年度 （5年間）

重点計画の該当交付対象

平成28年10月11日○

みやこ町、みやま市、遠賀町、桂川町、広川町、行橋市、糸島市、小郡市、新宮町、須恵町、大刀洗町、大木町、大野城市、築上町、筑後市、筑紫野市、中間市、直方市、那珂川町、豊前市、柳川市、水巻町、春日市、八女市、筑前町、うきは市

計画の目標
平成２６年度までは、「通学路緊急合同点検」及び「通学路合同点検」により公表された通学路の交通安全対策、平成２７年度以降は、「通学路交通安全プログラム」に基づき公表された通学路の交通安全対策を行うことにより、通学路の安全性向上を図り、児童、生徒が安全に通学できるまちづくりを行う。
計画の成果目標（定量的指標）
・通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上。
定量的指標の定義及び算定式
通学路の安全対策実施率（％）＝（通学路の安全対策を実施した箇所）／（通学路の安全対策が必要な箇所）
全体事業費

合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

2,365百万円○事後評価の実施体制、実施時期事後評価の実施体制
交付対象団体にて評価を実施
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業A１ 道路事業
地域 交付 直接道路番号 事業
種別 種別 対象 間接 事業者 種別
13-A1 道路 一般 須恵町 直接 須恵町 市町村道
13-A2 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村道
13-A3 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道
13-A4 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道
13-A5 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道
13-A6 道路 一般 柳川市 直接 柳川市 市町村道
13-A7 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道
13-A8 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 市町村道
13-A9 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道
13-A10 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道
13-A11 道路 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 市町村道
13-A12 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道
13-A13 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道
13-A14 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道
13-A15 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村道
13-A16 道路 一般 築上町 直接 築上町 市町村道
13-A17 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道
13-A18 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道
13-A24 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道
13-A30 道路 一般 大木町 直接 大木町 市町村道

Ａ

2,311百万円

Ｂ－Ｃ54百万円
事 後 評 価
事後評価の実施時期
公表の方法

省略
事業内容
要素となる事業名
工種
交安 （１）須恵粕屋線外・須恵町工区
カラー舗装 L=1.14km
歩道設置 L=0.08km
交安 （他）溝添宮園線・糸島市工区
交安 (他)三国・大保原５０６４号線・小郡市工区 歩道整備 L=0.25km
交安 (他)三国・大保原５０７９号線・小郡市工区 歩道整備 L=0.15km
交安 （２）西大刀洗北鵜木線ほか29路線・大刀洗町工区 カラー舗装 L=12.51km
交安 （他）枝光吉開線・柳川市工区
路肩整備 L=0.1km
交安 （2）宇島・清水町線・豊前市工区
カラー舗装 L=0.09km
交安 （他）宮川原・安平線外・みやこ町工区 安全施設設置
交安 （他）高江西牟田旧県道線ほか51路線・筑後市工区 カラー舗装 L=0.35km
路肩整備 L=0.1km
交安 （他）野添5号線・桂川町工区
交安 （他）塩ヒタシ・カケ塚線・筑紫野市工区 歩道整備 L=0.06km
交安 （他）上大利3313号線・大野城市工区 歩道設置 L=0.14km
交安 （他）山田0756号線外・大野城市工区 カラー舗装 L=1.4km
カラー舗装 L=0.9km
交安 （２）湖月園線・那珂川町工区
交安 （２）前原潤線外・糸島市工区
カラー舗装 L=10km
交安 （２）小原椎田線外・築上町工区
安全施設設置
防護柵設置
交安 （他）植木90号線・直方市工区
交安 （他）感田2号線・直方市工区
カラー舗装 L=0.5km
交安 （１）夜臼～三代線・新宮町工区
交差点改良 L=0.15km
交安 （１）八町牟田10号線・大木町工区 自歩道整備 L=0.35km

定量的指標の現況値及び目標値
備考
中間目標値 最終目標値
当初現況値（H26末）（H24当初）（H28末） ・（久留米広域連携中枢都市圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-3,4,5,30,50,58,60,68
・（八女市定住自立圏共生ビジョン）：A-49
0%
100%
85%

・（第2次有明県域定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-51,59
・（北九州都市圏域連携中枢都市圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-54,56,57,61,70,71

Ｄ

効果促進事業費の割合
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

0百万円

2.3%

平成３１年３月
交付対象団体のホームページ

市町村名
須恵町
糸島市
小郡市
小郡市
大刀洗町
柳川市
豊前市
みやこ町
筑後市
桂川町
筑紫野市
大野城市
大野城市
那珂川町
糸島市
築上町
直方市
直方市
新宮町
大木町

H24

事業実施期間（年度）
H25 H26 H27

全体事業費 個別施設計画
H28 （百万円） 策定状況
1117118
235
31
84277
39
123
8353447564257

備考13-A31
13-A33
13-A36
13-A3813-A3913-A40
13-A41
13-A42
13-A43
13-A4413-A45
13-A4613-A4713-A4813-A4913-A50
13-A5113-A5213-A5313-A5413-A55
13-A56
13-A5713-A58
13-A5913-A6013-A6113-A6213-A63
13-A6413-A65
13-A66
13-A67
13-A68
13-A6913-A7013-A71
13-A72

道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路
道路

一般 直方市 直接 直方市 市町村道
一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道
一般 中間市 直接 中間市 市町村道
一般 広川町 直接 広川町 市町村道
一般 直方市 直接 直方市 市町村道
一般 直方市 直接 直方市 市町村道
一般 遠賀町 直接 遠賀町 市町村道
一般 遠賀町 直接 遠賀町 市町村道
一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道
一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道
一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道
一般 春日市 直接 春日市 市町村道
一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道
一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道
一般 八女市 直接 八女市 市町村道
一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道
一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道
一般 糸島市 直接 糸島市 市町村道
一般 筑前町 直接 筑前町 市町村道
一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道
一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道
一般 遠賀町 直接 遠賀町 市町村道
一般 みやこ町 直接 みやこ町 市町村道
一般 大木町 直接 大木町 市町村道
一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道
一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道
一般 みやこ町 直接 みやこ町 市町村道
一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道
一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道
一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道
一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道
一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道
一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道
一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道
一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道
一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道
一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道
一般 広川町 直接 広川町 市町村道

Ｃ 効果促進事業
C1 道路効果促進事業
事業 地域 交付 直接 事業者
番号 種別
種別 対象 間接
13-C1 施設整備 一般 豊前市 直接 豊前市

省略
工種
防犯

自転車歩行者道 L=0.5km
交安 （他）山部102号線・直方市工区
交安 （他）駅東通り2号線・行橋市工区
交差点改良 L=0.04km
交安 （他）宮園・前田線・中間市工区
カラー舗装 L=0.16km
交安 （他）唐の尾線外・広川町工区
カラー舗装 L=0.9km
交安 （1）福地線・直方市工区
カラー舗装 L=1km
防護柵設置
交安 （他）感田83号線・直方市工区
歩道設置・カラー舗装 L=1.65km
交安 （２）鬼津若松線外・遠賀町工区
交安 （他）新町３号線外・遠賀町工区
カラー舗装 L=1.22km
交安 （１）瀬高・八幡２号線・みやま市工区 歩道設置 L=0.19km
交安 （他）安徳29号線他・那珂川町工区 カラー舗装 L=0.29km
交安 （２）丸ノ内・京殿線ほか1路線・水巻町工区 カラー舗装 L=1.5km
交安 （２）２級第３号路線・春日市工区 歩道設置 L=0.54km
交安 （他）北山隈中央線外・大刀洗町工区 ゾーン30
交安 （他）内川原大万寺線・那珂川町工区 カラー舗装 L=0.4km
交安 （１）杉町高塚線ほか10路線・八女市工区 カラー舗装 L=6.0km
交安 （１）大崎・下岩田14号線・小郡市工区 現道拡幅 L=0.21km
交安 (1)太神・大江線ほか9路線・みやま市工区 カラー舗装 L=1.6km
交安 （他）波多江篠原線ほか10路線・糸島市工区 カラー舗装 L=1.708km
交安 （他）藪の内・鴨牟田線・筑前町工区 歩道整備 L=0.28km
交安 （１）大橋2丁目・寅新地線ほか16路線・行橋市工区 安全施設設置 L=0.3km
交安 （１）松原小学校線ほか12路線・筑後市工区 路肩整備 L=1.44km
交安 （１）山手線ほか2路線・遠賀町工区 カラー舗装 L=1.7km
交安 （２）ナノミ・ミシマ線ほか９路線・みやこ町工区 安全施設整備 N=10箇所
交安 （１）八町牟田10号線・大木町２工区 自歩道整備 L=0.46km
交安 （１）尾野・泰仙寺線ほか４路線・みやま市工区 カラー舗装 L=1.5km
交安 （２）西大刀洗北鵜木線ほか2路線・大刀洗町工区 カラー舗装 L=1.27km
交安 （２）黒田原・深治線ほか１５路線・みやこ町工区 ゾーン30 N=1箇所
交安 （他）小万崎～柳ヶ浦線・新宮町工区 歩道整備 L=0.182km
歩道整備 L=0.215km
交安 （他）深町線・新宮町工区
歩道整備 L=0.316km
交安 （他）神木線・新宮町工区
歩道整備 L=0.095km
交安 （他）中原８号線・新宮町工区
歩道整備 L=0.065km
交安 （他）中原２号線・新宮町工区
現道拡幅 L=0.12km
交安 （他）上北島篠島線・筑後市工区
交安 （１）高田・小向線ほか8路線・うきは市工区 路肩整備・カラー舗装 L=2.3km
道路照明灯整備
交安 道路照明灯整備事業
交安 （２）引船・琵琶ノ首線・水巻町工区 交差点改良 L=0.015km
歩道拡幅 L=0.1㎞
交安 （他）西・迎線・水巻町工区
交安 （１）石人線ほか１路線・広川町工区 安全施設設置 L=1.5㎞
要素となる事業名
防犯灯整備事業

防犯灯設置

事業内容

直方市
行橋市
中間市
広川町
直方市
直方市
遠賀町
遠賀町
みやま市
那珂川町
水巻町
春日市
大刀洗町
那珂川町
八女市
小郡市
みやま市
糸島市
筑前町
行橋市
筑後市
遠賀町
みやこ町
大木町
みやま市
大刀洗町
みやこ町
新宮町
新宮町
新宮町
新宮町
新宮町
筑後市
うきは市
新宮町
水巻町
水巻町
広川町
市町村名
一般

60166162596176
44870
53305050
2351
5182521825
8583117144
3127
1061560
20
102,311

小計（道路事業）H24

事業実施期間（年度）
H25 H26 H27

全体事業費
H28 （百万円）
5454

備考

番号 一体的に実施することにより期待される効果
13-C1 歩行者の安全性向上を図るほか、犯罪の抑止効果もあり、児童の登下校の安全性向上に寄与する。
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
地域 交付 直接番号 事業
種別 種別 対象 間接
番号 一体的に実施することにより期待される効果

事業者

要素となる事業名（事業箇所）

備考

事業内容
（面積等）

市町村名

H24

事業実施期間（年度）
H25 H26 H27

H28

全体事業費（百万円）

備考
備考

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
Ⅰ定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況
Ⅱ定量的指標の達成状況

・通学路の交通安全対策を実施したことにより、通学路の安全性が向上した。

指標①（通学路 最終目標値の安全対策実施率）
最終実績値
最終目標値
最終実績値
最終目標値
最終実績値

100%
93%

目標値と実績値 ・安全対策費に対しての予算の確保に苦慮し、計画どおり対策工事を行うことができなかった。に差が出た要因 ・当初見込みより事業費が増加したため。
・計画策定後に、優先順位の高い路線が判明したため、当初計画路線に対し未着手の路線が発生した。
目標値と実績値に差が出た要因
目標値と実績値に差が出た要因

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
・新たな社会資本総合整備計画「通学路における安全対策の推進（防災・安全）」により、引き続き事業を実施している。
0

社会資本総合整備計画（参考様式３）計画の名称

１３．通学路における安全対策の推進

計画の期間

平成２４年度～平成２８年度

（５年間）

参考図面

交付対象

みやこ町、みやま市、遠賀町、桂川町、広川町、行橋市、糸島市、小郡市、新宮町、須恵町、大刀洗町、大木町、大野城市、築上町、筑後市、筑紫野市、中間市、直方市、那珂川町、豊前市、柳川市、水巻町、春日市、八女市、筑前町、うきは市●13-A45,70,71●13-A41,42,56●13-A36●13-A17,18,31,39,40●13-A33,54●13-A24,62,63,64,65,66,69●13-A8,57,61●13-A16●13-A7●13-C1●13-A1●13-A10●13-A2,15,52

糸島市

13-A46●●
13-A14,44,48● 13-A12,13●13-A11●13-A53●13-A3,4,50●13-A5,47,60●13-A68

13-A30,58●
13-A6●

凡例●基幹事業（道路）●関連社会資本整備事業●効果促進事業●13-A38,72●13-A49●13-A9,55,67●13-A43,51,59

対象地域（福岡県全域）