施工管理と工事監察
令和元年11月
香川県広域水道企業団 計画課技術管理室

1

施工管理と工事監察香川県広域水道企業団は、平成３０年７月に「水道工事共通仕様書」を定め、発注工事に適用している。
工事における施工管理の概要や留意点を説明。
企業団はこれまで工事監察を実施していない。
令和２年４月１日から工事監察を新たに実施する。
2

施工管理＞概要施工管理とは、工事現場において施工全体の管理を行うこと。
工程管理（進捗管理）
出来形管理

１．出来形管理基準及び規格値（香川県⼟⽊部準用）
２．協会基準等※
１．品質規格（水道工事共通仕様書（香川県広域水道企業団）等）

品質管理
施工管理

２．品質管理基準及び規格値（香川県⼟⽊部準用）
３．協会基準等※

写真管理

工事写真管理及び撮影基準（香川県広域水道企業団）

段階確認
中間検査
材料確認
安全管理
※⽇本水道協会、⽇本道路協会、⼟⽊学会、舗装・法⾯等の⺠間協会などの基準等
3

施工管理＞工程管理（進捗管理）
ネットワーク工程表又はバーチャート工程表で作成。
進捗管理の方法とフォローアップ実施基準を施工計画書に記載。
15％以上遅延の場合はフォローアップの内容を工程表に記載。
計画と実績が対比できるよう、実績を二段赤書き。
フォローアップの内容をココに記載。

バーチャート工程表（計画）の作成例

4

施工管理＞出来形管理
⼟⽊工事施工管理基準及び規格値（香川県⼟⽊部準用）や協会基準等に基づき管理。
該当工種が無い場合は、あらかじめ工事監督員と協議。
社内管理基準を設定している場合は記載。
出来形管理計画の記載例

管渠布設工の出来形測定状況

社内管理基準5

施工管理＞品質管理
⼟⽊工事施工管理基準及び規格値（香川県⼟⽊部準用）や協会基準等に基づき管理。
該当基準が無い場合は、あらかじめ工事監督員と協議。
品質管理基準の記載例

水道工事標準仕様書【⼟⽊工事編】⽇本水道協会より

鋳鉄管接手部の品質管理状況

6

施工管理＞写真管理
工事写真管理及び撮影基準（ホームページ掲載）に基づき管理。
適切な撮影項目、撮影時期、撮影頻度。

着工前

施工状況（管吊込み状況）
竣

工

安全管理状況（安全施設設置状況）
7

施工管理＞段階確認
工事監督員との協議で定めた施工段階において確認を行う。
段階確認一覧（抜粋）
種別
管路工事

細別
管布設工
開削工

確認時期
管据付完了時
掘削完了時

基礎完了時
管据付完了時推進工

立坑掘削完了時
推進開始時

路面覆工
推進完了時
シールド

弁室工（現場打ち）

掘進開始前
一次覆工完了時
二次覆工完了時
鉄筋組立完了時又はｺﾝｸﾘｰﾄ打設前
埋め戻し前

確認事項
水圧試験
土留工の構造、基礎地盤の状況、基準高※指定仮設工、矢板工に準じる
厚さ、幅、締固め状況
管中心線、管天高、継手状況
土留工の構造、位置
推進機械設置高
鏡切状況※鏡切状況は発進立坑を対象とする。
設置完了時
管中心線、管底高、延長
掘進機械設置高、鏡切状
況
管中心線、管底高、管径
管中心線、管底高、管径
組立寸法、配筋確認
躯体寸法、基準高段 階 確 認 書
確認の程度
1回／1工事一般：30%程度
重点：60%程度

平成

特記仕様書第月日条に基づき、下記のとおり、施工段階の予定時期を報告します。

工事名：種 別細 別

受 注 者：
現場代理人：
確認項目

印
施工予定時期記事※ 受理した場

1回／1工事全数

1回／1工事一般：30%程度
重点：60%程度
一般：30%程度
重点：60%程度

年

施 工 予 定 表合工事監督員が記事、受理日及びサインをする。

平成年月日

通 知 書
下記工事について、段階確認の予定日を通知します。
主任監督員：

印

一般：30%程度
重点：60%程度

段階確認申請書（一部）8施工管理＞中間検査
中間検査実施基準（ホームページ掲載）に基づく。
別表の基準を参考に、工事検査員と協議して決定。
施工計画書に記載する。
別表（一部抜粋）9

施工管理＞材料確認
工事監督員が承諾した材料の確認を行う。
品質規格証明書と照合し、臨場によって材料の外観等を確認。
材 料 確 認 申 請 書
平成主任監督員

年月日

殿

現場代理人

印

工事名

上記工事について、次のとおり材料確認を申請します。

記

確
材 料 名

品質規格

単位

搬入
数量

認

欄
備 考

確 認
月 日

確 認
方 法合 格数 量

確認印

材料確認申請書（一部）

材料確認状況
10

施工管理＞安全管理水道工事共通仕様書、⼟⽊工事共通仕様書及び関係法令に基づき施工計画書に記載し、実施する。
作業主任の配置が必要な作業は、作業名、作業主任者の氏名を記載した一覧表を作成し、記載・掲示。
作業主任者を選任すべき作業（一部）下請がある場合、下請を含めた災害防止協議会を設置。
安全教育を半日／月以上。
選任が必要な作業

高圧室内作業

資格種類

高圧室内作業主任者免許

ガス溶接作業主任者

ガス溶接作業主任者免許

コンクリート破砕機を用いて行う破砕

コンクリート破砕器

コンクリート破砕器作業主任者

作業

作業主任者

技能講習終了アセチレン装置、ガス集合装置による金属の溶接・溶断・加熱作業

地山掘削作業（掘削⾯の高さが２ｍ以上）
⼟止支保工作業

水道施設工事で選任が多い作業

作業主任者名称

高圧室内作業主任者

ずい道等の掘削等の作業

地山の掘削作業主任者 地山の掘削及び⼟止支保工
⼟止支保工作業主任者

作業主任者技能講習終了

ずい道等の掘削等作業 ずい道等の掘削等作業主任者
主任者

技能講習終了11

施工管理＞共通仕様書等
企業団が発注する工事に適用する共通仕様書等は次のとおり。
（ホームページに掲載あり）

企業団トップ＞事業者の方へ＞企業団が発注する工事・委託業務＞その他＞共通仕様書について
水道工事共通仕様書[PDFファイル／1.4M]（※熟読のこと。）
工事写真管理及び撮影基準[PDFファイル／284KB]

12

施工管理＞施工規程
企業団が発注する工事に関する要綱等は次のとおり。
（ホームページに掲載あり）

企業団トップ＞事業者の方へ＞企業団が発注する工事・委託業務＞お知らせ＞建設工事の施工に関する規程
香川県広域水道企業団建設工事検査要綱[PDFファイル／81KB]
香川県広域水道企業団中間検査実施基準[PDFファイル／392KB]
香川県広域水道企業団建設工事成績評定要領[PDFファイル／333KB]
工事成績評定の考査項目別運用表（水道）[PDFファイル／1.54MB]
「創意工夫」、「社会性等」に関する提出様式（※各種様式集へ）
13

工事監察＞概要

企業団が発注する工事の品質確保や、受注者の健全な発展を図るため。
適正な施工体制が確保できているか確認。
対象工事は、当初請負金額が２，５００万円（建築一式工事は５，０００万円）以上の工事。（対象工事を指定する場合あり。）
工事着手後概ね１ヶ月を経過したとき。
不備がある場合は受注者に是正を命じる。
香川県広域水道企業団建設工事監察要綱(R2.4.1制定予定)
14

工事監察＞概要以下について確認する。
① 技術者等の配置状況② 施工計画の履行状況③ 下請業者の使用状況④ 施工体制台帳の整備状況⑤ 標識等の掲示状況⑥ 安全管理、現場環境の状況
建設業法のポイント（四国地方整備局）

工事現場を再チェック！
（香川県⼟⽊部技術企画課）
15

工事監察＞①技術者等の配置状況
現場代理人の常駐作業が行われている時は現場常駐（駐在）が必要。
主任（監理）技術者の現場専任
請負金額３，５００万円以上（建築一式は７，０００万円）の工事では専任※が必要。
監理技術者資格者証の携帯監理技術者資格証の提示が必要。（写しは不可）
作業主任者・有資格者の配置
労働安全衛生規則で定められた作業主任者を配置・掲示。
※改正建設業法は令和２年１０月１日から施行。（専任の緩和）

16

工事監察＞②施工計画の履行状況
施工計画書の常備
現場事務所を設置しない場
合は車両に搭載しておく。
現場に常備。
施工計画書と現場の一致
常に最新に。
施工体系図や施工方法と現場の一致。
産業廃棄物処理委託の適正な履行処理委託契約書は正しく記入する必要あり。
処理委託契約書の写し、処理・運搬の許可証の写しを常備。
17

工事監察＞③下請業者の使用状況
元請業者の実質的関与（一括下請の禁止）
下請業者の施工に実質的に関与。
下請業者の要件500万円以上の建設工事（建築一式1,500万円以上かつ延べ⾯積1,500㎡以上の⽊造住宅工事）は、建設業許可が必要。
下請業者の主任技術者の選任
3,500万円以上の工事では、兼務を認めた場合を除き専任。

18

工事監察＞④施工体制台帳の整備状況
施工体制台帳の現場備え置き
下請契約を締結した場合、施工体制台帳及び施工体系図を作成。施工体制台帳は現場内に保管。 再下請負通知する旨の通知（例）施工体制台帳の記載内容及び添付書類
現場に合致したものとし、技術者名、資格内容等を正しく記載。
再下請通知を求める旨の掲示
工事関係者の見やすい場所に掲示。
建設業法のポイント（四国地方整備局）より
19

工事監察＞⑤標識等の掲示状況 １／２
施工体系図工事関係者の見やすい場所、公衆に見やすい場所の２箇所。
下請全ての下請業者を記載。
元請
建設業許可標識
元請・下請とも掲示※が必要。
現場組織表工事関係者の見やすい場所に掲示。常駐者に「○」印。 現場組織表※改正建設業法は令和２年１０月１日から施行。（元請のみ）

工事看板設置状況
20工事監察＞⑤標識等の掲示状況 ２／２
緊急時連絡表
休⽇・夜間の連絡先は、連絡可能な電話番号を記載。
安全管理組織表
労災保険
工事関係者の見やすい場所に掲示。
労災保険関係成立票
緊急連絡表
内容を正しく記載。
建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識
工事関係者の見やすい場所に掲示。

建退協

工事看板設置状況
21

工事監察＞⑥安全管理、現場環境の状況
安全管理活動の実施状況
施工計画書に記載した安全管理活動の実施。
現場内の保安設備、作業環境、現場環境
救急用具（薬の使用期限に注意）
保安施設設置状況
消火設備
現場条件に応じた保安施設の設置、適切な維持管理。
保安設備、重機の点検、調書の整理・保管。
救急用具22工事監察＞⑦その他【参考資料】
 建設業法のポイント（適正な施工体制と元下関係）

 国⼟交通省四国地方整備局建政部計画・建設産業課 平成31年4月版

 工事現場を再チェック！（香川県工事監察から見た注意点）

 香川県⼟⽊部技術企画課 平成28年6月版
 http://www.pref.kagawa.lg.jp/gijutsukikaku/kiteishuu/kiteishuutop.htm

 施工計画書の手引き

 香川県⼟⽊部技術企画課 平成31年4月改定版
 http://www.pref.kagawa.lg.jp/gijutsukikaku/kiteishuu/kiteishuutop.htm

水道工事標準仕様書【⼟⽊工事編】2010（⽇本水道協会）
問合先：香川県広域水道企業団計画課技術管理室
Tel 087-826-6116,Fax 087-826-1132
企業団HP http://union.suido-kagawa.lg.jp
23